. /.   ORGANISATION MONDIALE  
DU COMMERCE  WT/CFMC/W/14 
18 avril 2008 
 
 (08-1825) 
 Original:   français 
  
MÉCANISME DU CADRE CONSULTATIF DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
POUR LE COTON 
 
Projets sur le coton
1 
 
Communication de la Côte d'Ivoire 
 
 
 La communication ci-après, datée du 22 févrie r 2006, est distribuée à la demande de la 
délégation de la Côte d'Ivoire.  
_______________ 
 
INTITULÉ DE PROJET:  CULTURE ATTELÉE 
 
 
A. CONTEXTE
 ET JUSTIFICATION 
1. Le coton joue un rôle important dans l’agriculture  ivoirienne, en particu lier dans la zone des 
savanes. Il représente dans ces zones la principale cu lture de rente. La culture cotonnière a contribué à 
la modernisation des exploitations de la zone  des savanes par l’utilisation de la motorisation 
intermédiaire et la traction animale qui sont utili sées sur plus de 45% des exploitants, soit 60% des 
surfaces emblavées en coton produisen t plus de 70% de coton graine. 
2. Même si le coût de revient en culture attelée représente 1,3 fois celu i de la culture manuelle, 
elle permet d’obtenir un rendement plus élevé. Il  s’en suit une augmentation des revenus perçus par 
les producteurs en culture attelée par rapport à ceux qui pratiquent la culture manuelle. 
3. Malheureusement la crise armée a mis à mal ce dispositif. En effet, non seulement l’on a 
assisté impuissant à une destruction de la plupart des attelages, mais encore la dégradation de la 
situation ne permet pas un renouvellement des boe ufs d’attelage et même un nouvel équipement. 
4. Dans le cadre d’un programme de reconstruction et de réhabilitation de la filière coton, un 
accent doit être porté sur la mise en place de blocs culturaux destinés à une pratique de la culture 
attelée et le renouvellement du dispositif exis tant avec la fourniture de pièces détachées. 
B. COMPOSANTES  DU PROJET 
5. Le projet va constituer à créer des blocs cultura ux à équiper pour la pratique de la culture 
attelée et renouveler les équipements des anciens pa ysans en matériels de culture attelée par la 
fourniture des pièces détachées. 
a) Défrichements sociaux ; 
                                                      
1 Ce projet a été distribué à la Communauté du développement par courrier électronique le 
16 mars 2006 ainsi que lors de la 7ème série du MCCDGC. WT/CFMC/W/14 
Page 2  
 
b) équipement et renouvellement des équipeme nts en matériel de culture attelée ; 
c) fournitures des pièces détachées pour les an ciens paysans en culture attelée. 
C. OBJECTIFS
 ET ACTIVITÉS 
i) Blocs Culturaux 
6. Une nouvelle dynamique va s’opérer dans le m ilieu avec la réalisation de défrichements 
sociaux au bénéfice d’environs 3 400 paysans à équipe r en matière de culture attelée sur une période 
de trois (3) ans. Des blocs homogènes seront créés sur des sites choisis dans des zones où les producteurs ont été durement frappés par la crise. Au total, il y aura à créer sur la période, 
10 000 hectares en blocs homogènes su r l’ensemble des zones cotonnières. 
ii) Équipement en  matériel 
7. Ces blocs seront équipés en matériel de culture attelée pour rentabiliser la production 
cotonnière. Il sera aussi procédé au renouvellement des équipements amortis et à la fourniture de 
pièces détachées. 
D. MISE
 EN ŒUVRE 
8. Le projet sera piloté par les sociétés cotonnièr es avec la collaboration étroite des responsables 
des faîtières. 
E. CALENDRIER  D’EXÉCUTION 
9. Le projet sera conduit sur trois (3) ans et portera sur 10 000 hectares de blocs culturaux, à 
défricher pour des paysans, à équiper en matéri el de culture attelée, repartis comme suit : 
a) 1ère année : 3 000 hectares;  
b) 2ème année : 3 000 hectares; 
c) 3ème année : 4 000 hectares.  
F. COÛT  DU PROJET 
10. L’évaluation du projet est de: 
 1ÈRE ANNÉE   2ÈME ANNÉE  3ÈME ANNÉE   TOTAL (FCFA) 
Défrichement au 
treuil  150 000 000 150 000 000 100 000 000 400 000 000 
Matériel 1 098 005 000 1 246 842 000 1 449 327 000 3 794 174 000 
Pièces détachées  100 000 000 66 620 000 120 100 000 286 720 000 
Total (FCFA) 1 348 005 000 1 463 462 000 1 669 427 000 4 480 894 000 
 
11. Le coût total du projet sur la période de trois (3) ans s’élève à 4 480 894 000 FCFA . 
__________