ORGANISATION MONDIALE  
DU COMMERCE  WT/CFMC/W/15 
18 avril 2008 
 
 (08-1826) 
 Original:   français 
  
MÉCANISME DU CADRE CONSULTATIF DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
POUR LE COTON 
 
Projets sur le coton1 
 
Communication de la Côte d'Ivoire 
 
 
 La communication ci-après, datée du 22 février 2006, est distribuée à la demande de la 
délégation de la Côte d'Ivoire. 
 
_______________ 
 
INTITULÉ DU PROJET : PISTES COTONNIÈRES 
 
 
A. CONTEXTE  ET JUSTIFICATION 
1. Depuis la libéralisation privatisation de la filiè re coton, l’entretien des pistes cotonnières fait 
désormais partie du rôle régalien de l’Etat. Ainsi,  l’Etat était chargé d’assurer tous les ans le 
reprofilage  des voies et la réparation des ouvrages d’art. 
2. A la suite de la crise armée qui secoue la Côte d’Ivoire, cette tache n’est  pas du tout exécutée. 
Il s’en suit que l’évacuation du coton graine  vers les différentes usines n’est pas aisée. 
3. Face à ces difficultés, les opérateurs de la filiè re, notamment les producteurs et les sociétés 
cotonnières ont convenu de faire supporter cette charge  par la filière. Ainsi, les sociétés cotonnières 
font exécuter le travail et le refacturent à la filiè re. Dans la pratique, les producteurs ayant accepté de 
supporter cette charge, les sociétés cotonnières so nt invitées à transmettre à l’INTERCOTON les 
factures  acquittées pour la prise en charge.  Ma is cette procédure rencontre aussi d’énormes 
difficultés dans son application. 
4. En effet, les sociétés cotonnières confrontées à de gros problèmes de trésorerie n’arrivent ni à 
reprofiler les pistes ni à réparer les ouvrages d’art. D’où la nécessité de trouver des sources de 
financement extérieur afin de prendre en compte cette activité sur une période d’urgence d’environ 
3 ans après la sortie de crise. 
B. COMPOSANTES  DU PROJET 
5. Dans le cadre de ce programme, le projet va s’appuyer sur deux principaux volets : 
a) le reprofilage des pistes ; 
b) la réparation et/ou la c onstruction des ouvrages. 
                                                      
1 Ce projet a été distribué à la Communauté du développement par courrier électronique le 
16 mars 2006 ainsi que lors de la 7ème série du MCCDGC. WT/CFMC/W/15 
Page 2  
 
  C. OBJECTIFS
 ET ACTIVITÉS 
i) Le Reprofilage 
6. Il s’agit d’ouvrir, d’élargir et entretenir tout es les voies dans un état d’abandon et dégradées 
qui rendent très difficile l’évacuation du coton gr aine des zones de production vers les usines.  
ii)  Les Ouvrages 
7. Il s’agit de réparer tous les ouvrages endommagé s depuis la crise armée à ce jour. Ensuite, il 
faudra envisager les nouveaux ouvrages à réaliser da ns un souci de faciliter l’évacuation du coton 
graine vers les usines.  
D. MISE  EN ŒUVRE 
8. Le projet pourrait être confié à des entrep rises locales sous la direction des sociétés 
cotonnières avec l’appui des faîtières. 
E. CALENDRIER  D’EXÉCUTION 
9. Tous les travaux seront exécutés au cours de  la campagne 2005-2006. L’entretien courant 
devant se répéter en 2006-2007 : 
a) le reprofilage et le rechargement : mi Septembre ; 
b) la réparation des ouvrages : début Octobre ; 
c) la création des ouvrages : début Novembre. 
F. COÛT 
10. L’évaluation du projet en année 1 est de : 
a) CIDT :     1 498 730 000 FCFA 
b) LCCI :        520 000 000 FCFA 
c) IVOIRE COTON :   1 283 430 000 FCFA 
      __________________ 
    TOTAL :     3 302 160 000 FCFA  
 
  
   WT/CFMC/W/15
 Page 3DÉSIGNATION DES TRAVAUX À RÉALISER  UNITÉ  
KM QUANTITÉ  P RIX UNITAIRE  C OÛT DES TRAVAUX À 
RÉALISER (FCFA) 
1 – VOLET PISTES  
Reprofilage des grands axes 
 DR MANKONO :  1464 
DR SEGUELA :    1926  
DR BOUAFLE :    1379  
 
2
 – VOLET OUVRAGE  
Construction des ouvrages avec des buses  
Nombre total de buses  : 159 
DR MANKONO :             68 
DR SEGUELA :               37 
DR BOUAFLE :               54 
 
3
 – OUVRAGE À RÉALISER DANS LE CADRE DU 
PROJET AFD  
Ouvrage à terminer 
Axe Dawara – Tondolo Axe Samakoro – Paniko 
Axe Farakoro – Dikodougou  
Ouvrage à construire 
Axe Brozomba – Bobosso - Tiémegboué   
  
Km 
    
 
  
Km 
 
  
  
4769 
    
 
  
159  
  
120 000 
    
 
  
4 550 000  
  
572 280 000 
    
 
  
723 450 000 
  
 
  
 
44 000 000 
32 000 000 
42 000 000 
  
85 000 000 
 
 TOTAL GENERAL CIDT 
     
1 498 730 000 CIDT  
PISTES COTONNIERES   
  WT/CFMC/W/15 
Page 4  
 
 
   
 
D
ÉSIGNATION DES TRAVAUX À RÉALISER   
UNITÉ  
KM  
QUANTITÉ   
PRIX UNITAIRE   
COÛT DES TRAVAUX À 
RÉALISER  
(FCFA) 
 1
 – VOLET PISTES  
 
- Reprofilage des grands axes 
- Rechargement des axe s 
 
2 – VOLET OUVRAGE D ’ART 
 
Réparation :  
Création d’ouvrage : 30 Ø   100 sur 10 ml  
 
 
  
  
Km Km 
 
 
ml ml 
  
  
2400   480 
 
 
100 300 
 
 
   
  
137 000 
   2 500 
 
 
400 000 500 000 
 
  
  
328 800 000  
     1 200 000 
 
 
40 000 000 
150 000 000 
 
TOTAL GENERAL LCCI SA 
  
-  
-  
-  
520 000 000 
 LCCI  
PISTES COTONNIERES   
   WT/CFMC/W/15
 Page 5 
 
 
  
D
ÉSIGNATION DES TRAVAUX À RÉALISER  U NITÉ  
KM QUANTITÉ  P RIX 
UNITAIRE  COÛT DES TRAVAUX À 
RÉALISER (FCFA) 
1 – REPROFILAGE LOURD DES GRANS AXES  
 Boundiali – Odiénné :                            135 
Boundiali – Tengrela :                            115 
Bli – Sélého (route Séguélé)                     56  
 
 
Km 
 
  
 
 
306 
   
 
 
185 000 
   
 
 
56 610 000 
  
2 – REPROFILAGE LOURD DES AXES PRINCIPAUX  
Boundiali - Dianra :                                   85 
Dianra – Bouandougou :                         123  
Séguétiélé – Dianra :                                 82 
  
 
Km 
 
  
 
290 
 
  
 
165 000 
 
  
 
47 850 000 
3 – Reprofilage léger avec traitement  des points critiques des pistes 
cotonnières des voies de 4 m à 8 m de large Km 4135 
 125 000 516 875 000 
4 – Ouverture de pistes pour les nouv eaux campements créés Remblais et 
reprofilage lourd avec apport de sol graveleux Km 55 649 000 35 695 000 
TOTAL REPROFILAGE - - - 657 030 000 
Construction des ouvrages avec des buses en béton armé y compris 
transport pose et la construction des têtes (aval et amont) sur une longueur de 9m par rang de buses 
36 passages busés Ø 2000 
78 passages busés Ø 1000  
  
ml 
ml  
  
324 
702  
  
850 000 
500 000  
  
275 400 000 
351 000 000 
Total construction des ouvrages    626 400 000 
 TOTAL GENERAL IVOIRE COTON      
1 283 430 000 
__________ IVOIRE COTON  
PISTES COTONNIERES