Mówca: Sprawozdawca Tadeusz Arkit
Data: 2013-12-05 (Sejm RP, kadencja 7)

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝, druki nr 1955 i 1970. Pozwolę sobie na początek przekazać Wysokiej Izbie kilka podstawowych informacji o aktualnym stanie realizacji budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba. Otóż na dzień 4 grudnia 2013 r. zostały wykonane i zafakturowane roboty ogółem na kwotę 209 mln zł, mówimy o roku 2013. Kilka zdań, już rzeczowo, na temat realizacji robót. Roboty na zbiorniku - na ukończeniu są roboty wykończeniowe, jeśli chodzi o ośrodek zarybieniowy, rybaczówkę i budynek administracyjny. Obiekty przygotowane są do odbioru jeszcze w tym miesiącu. Również na ukończeniu są roboty na obwałowaniu Zembrzyc. Cały obiekt, razem z obiektami pompowymi, także jest przygotowany do odbioru w tym miesiącu. Elektrownia wodna - prace nad stanem surowym kubaturowym są skończone, prowadzone są obecnie odbiory urządzeń, które powinny być zainstalowane w pierwszym półroczu 2014 r. Rozpoczęto prace przy budowie obwałowania i zespołu pałacowo-parkowego w Jaszczurowej. Zadanie: Przebudowa dróg. Droga krajowa nr 28 - w grudniu planowane jest zakończenie budowy drogi, dopuszczona do użytkowania, droga przygotowana jest do odbioru końcowego i przekazania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kolejna droga, droga klasy L wzdłuż kolei na terenie gmin Stryszów i Zembrzyce - stan zaawansowania na dziś to ok. 60%, wykonano warstwę bitumiczną na całej długości. Trwa budowa mostu drogowego na potoku Stryszówce, aktualnie trwa betonowanie podpór mostowych dla tego mostu. Poza tym trwa budowa sześciu następnych dróg lokalnych - przewidziany termin jej ukończenia to pierwsza połowa przyszłego roku. Ostatnia informacja o drogach: budowa drogi klasy D Brańkówka - Wodniakówka - Gołębiówka - termin wykonania projektu to listopad 2014 r. Zadanie: Przełożenie linii kolejowej. Most kolejowy na potoku Stryszówce - zakończono roboty konstrukcyjne, most został udostępniony w celu przeprowadzenia robót kolejowych. Most kolejowy na rzece Skawina, siedmioprzęsłowy - zabetonowano cztery przęsła, pozostałe są w trakcie realizacji. Roboty kolejowe są w tej chwili najbardziej zaawansowane, wykonano w całości nasypy hydrotechniczne oraz nasypy kolejowe. Układane są tory kolejowe, trwają prace przy peronach, wykonywany jest montaż rozjazdów i pozostałych elementów torowiska. Wysoka Izbo! Zaawansowanie prac budowlanych przy przełożeniu linii kolejowej i robót związanych z obiektami towarzyszącymi, niezbędnymi, jeśli chodzi o potrzeby i właściwe funkcjonowanie zbiornika oraz obwałowań, pozwala na stwierdzenie, że realizacja zbiornika wodnego Świnna Poręba zostanie zakończona w roku 2015, w przyszłym roku planuje się próbne spiętrzenie wody. Na koniec z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że wśród zaplanowanych działań inwestycyjnych znajdują się również zadania, o które zabiegały lokalne samorządy gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Inwestycja, poza głównym zadaniem, jakim jest ochrona przeciwpowodziowa, niewątpliwie wpłynie pozytywnie na atrakcyjność terenów położonych w jej otoczeniu. Już teraz samorządy lokalne, wspólnie z samorządem województwa małopolskiego, pracują nad strategią rozwoju tych obszarów w zakresie turystyki. Pragnę podziękować przy tej okazji panu ministrowi Gawłowskiemu oraz całej współpracującej ekipie, w tym ekipie z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za konsekwentne zaangażowanie w prawidłową, wysokiej jakości realizację robót. Pani Marszałek! W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie projektu ustawy zgodnie ze sprawozdaniem komisji. Dziękuję bardzo.