BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 7 Sábado 8 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 1516
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
324 Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias,  por  la  que  se  publica  la 
Adenda modificativa y prórroga del Convenio con el Gobierno de Cantabria y 
el Ayuntamiento de Piélagos, para la supresión de los pasos a nivel en 
Renedo (Piélagos).
Habiendo sido suscrito el 14 de diciembre de 2021, la Adenda modificativa y prórroga 
del convenio entre el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Piélagos y la entidad 
pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la supresión de 
los pasos a nivel en Renedo (Piélagos), procede, en cumplimiento de lo establecido en el 
apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, sobre convenios suscritos por la Administración General del Estado o 
alguno  de  sus  organismos  públicos  o  entidades  de  derecho  público  vinculados  o 
dependientes, la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que 
figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 15 de diciembre de 2021.–La Presidenta de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, María Luisa Domínguez González.
ANEXO
Adenda modificativa y prórroga del Convenio entre el Gobierno de Cantabria, 
el Ayuntamiento de Piélagos y la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias para la supresión de los pasos a nivel en Renedo 
(Piélagos)
A 14 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
Don José Luis Gochicoa González, Consejero de Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria por Decreto 8/2019, de 8 de julio, por el 
que se nombra al Vicepresidente y al resto de los miembros del Consejo de Gobierno 
(«Boletín  Oficial  de  Cantabria»  de  8  de  julio  de  2019),  actuando  en  nombre  y 
representación del Gobierno de Cantabria previa autorización de la celebración de este 
Convenio por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 11 de octubre de 2018.
Doña Verónica Samperio Mazorra, en su condición de Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Piélagos, que actúa en virtud de las competencias en materia de ordenación, gestión, 
ejecución y disciplina urbanística, de conformidad con el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y especialmente facultada para 
este acto en virtud de Acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 25 de junio  s
de 2021. oe.
Doña  María  Luisa  Domínguez  González,  Presidenta  de  la  entidad  pública  w.
ednmeonmporbmerseina yari raráel  pAAreDdsmIFe,inn teiasnctr iaóvdniro tdur ed d AdeDe lII FnR freeanae ls etDlr ueeccjetrurecrtaiocs io 6 F7d0ee/r 2rloa0vs2i 1af,ar icadusel,t  a2qd7ue esd  eqe unjeu  litloioe,  nasecu tccuoeansnifvedoroi d esaens    2022-324n https://w
por el artículo 23.2.a) de su Estatuto, aprobado mediante Real Decreto 2395/2004, de 30
de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras.
Las partes se reconocen la capacidad legal necesaria para suscribir la presente 
Adenda Modificativa del Convenio, y a tal efecto:
EXPONEN
Primero.
Que con fechas 1 y 8 de julio de 2019 se publicó respectivamente en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Cantabria» el Convenio entre el Gobierno 
de Cantabria, el Ayuntamiento de Piélagos y la Entidad Empresarial Administrador de 
Infraestructura Ferroviarias para la supresión de los pasos a nivel de Renedo (Piélagos). 
Siendo  el  objeto  de  la  presente  Adenda  es  la  modificación  y  prórroga  del  citado 
Convenio.
Segundo.
Que el objeto del citado convenio es la supresión de los pasos a nivel en el ámbito 
urbano de Piélagos, en particular los situados en los P.K. 494+380 y P.K. 494+830 de la 
línea férrea de Cercanías C-1 entre Torrelavega y Santander.
Tercero.
Que el 12 de mayo de 2020 se celebró la 1.ª reunión de la comisión de seguimiento 
del citado convenio, en el que se aprueba la reprogramación económica y su traslado a 
los correspondientes órganos de gobierno de las administraciones intervinientes para su 
ratificación.
Reprogramación de las anualidades (en millones de euros, IVA excluido):
Obras a ejecutar por la Dirección 
Importe 2019 2020 2021 2022 2023
General de Obras Públicas
Variante de la CA-233. 5,080     0,100 1,680 3,300
Glorieta intersección CA-234. 0,213   0,213      
  Total. 5,293   0,213 0,100 1,680 3,300
Proyectos, direcciones, expropiaciones 
y servicios afectados de obras a 
Importe 2019 2020 2021 2022 2023
ejecutar por la Dirección General 
de Obras Públicas
Variante de la CA-233. 0,900   0,050 0,150 0,200 0,500
Glorieta intersección CA-234. 0,046   0,046      
  Total. 0,946   0,096 0,150 0,200 0,500
Cuarto.
Que el 23 de septiembre de 2020 se celebró la 2.ª reunión de la comisión de 
seguimiento del citado convenio, en el que se aprueba la reprogramación económica 
siguiente:
Reprogramación de las anualidades (en millones de euros, IVA excluido):
Proyectos y Obras a ejecutar por ADIF Importe 2023 2024
Paso Inferior Peatonal P.K.494/380. 1,94 0,39 1,55
Paso Inferior Peatonal P.K. 494/830. 2,23 0,45 1,78
Ampliación Paso Inferior P.K. 464/200. 0,37 0,37  
  Total. 4,54 1,21 3,33
Quinto.
Que la vigencia del convenio es de 4 años desde el momento de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» e inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y finalizará, salvo acuerdo entre 
las partes o incumplimiento denunciado del mismo, una vez ejecutadas las actuaciones 
previstas  en  el  convenio,  de  acuerdo  con  la  cláusula  séptima  del  mismo.  Con  la 
reprogramación económica aprobada en la comisión de seguimiento, se incorporan al 
convenio las anualidades 2022, 2023 y 2024 y se amplía la vigencia del convenio en un 
año adicional.
Sexto.
Como consecuencia de lo anteriormente se considera necesario modificar la cláusula 
cuarta (coste de las actuaciones) de las actuaciones a desarrollar por el Gobierno de 
Cantabria a través de la Dirección General de Obras Públicas y por ADIF.
En consecuencia, las partes consideran procedente la celebración de la presente 
Adenda de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.
Se modifica la cláusula «Cuarta.  Coste de las actuaciones», referente a coste de 
las actuaciones a desarrollar por el Gobierno de Cantabria a través de la Dirección 
General  de  Obras  Públicas  y  por  ADIF,  quedando  redactado,  en  su  totalidad,  del 
siguiente modo:
«El coste de las actuaciones será el que finalmente se determine en los 
respectivos proyectos de construcción que se redacten, si bien se han realizado 
las siguientes estimaciones:
– El coste total de las actuaciones descritas será de 10,779 M€ (IVA no  s
incluido). De los que 4,54 M€ corresponden a actuaciones que deberán recogerse  oe.
en Proyectos redactados por ADIF, 5,293 M€ corresponden a las obras de las  w.
cGaocestnuteea rcadiole nd eleos s O qpburroeay se dPcetúbobesl,ri cáeanxs p rdreoecplo iGgaecoirobsnieee rsne ony   dPdeir roeCycaecnciottaonbser siar e dyde a 0cla,t9as4 d6oo bsMr a€ps o crdo erlra el osDsp iorcenitcdacedi óoansl    2022-324n https://w
proyectos redactados por la DG de Obras Públicas.
– El detalle es el siguiente:
Importes en millones de euros, IVA excluido:
Proyectos y Obras a ejecutar por ADIF Importe 2023 2024
Paso Inferior Peatonal P.K.494/380. 1,94 0,39 1,55
Paso Inferior Peatonal P.K. 494/830. 2,23 0,45 1,78
Ampliación Paso Inferior P.K. 464/200. 0,37 0,37  
  Total. 4,54 1,21 3,33
Importes en millones de euros, IVA excluido:
Obras a ejecutar por la Dirección General 
Importe 2020 2021 2022 2023
de Obras Públicas
Variante de la CA-233. 5,080   0,100 1,680 3,300
Glorieta intersección CA-234. 0,213 0,213      
  Total. 5,293 0,213 0,100 1,680 3,300
Importes en millones de euros, IVA excluido:
Proyectos, direcciones, expropiaciones y 
servicios afectados de obras a ejecutar por la  Importe 2020 2021 2022 2023
Dirección General de Obras Públicas
Variante de la CA-233. 0,900 0,050 0,150 0,200 0,500
Glorieta intersección CA-234. 0,046 0,046      
  Total. 0,946 0,096 0,150 0,200 0,500»
Segunda.
Se modifica la cláusula «Quinta.  Financiación de las actuaciones», referente a los 
cuadros resumen de las aportaciones a realizar por el Gobierno de Cantabria a través de 
la Dirección General de Obras Públicas y por ADIF, quedando redactados del siguiente 
modo:
«– ADIF:
Importes en millones de euros, IVA excluido:
Proyectos y Obras a ejecutar por ADIF Importe 2023 2024
Paso Inferior Peatonal P.K.494/380. 1,94 0,39 1,55
Paso Inferior Peatonal P.K. 494/830. 2,23 0,45 1,78
Ampliación Paso Inferior P.K. 464/200. 0,37 0,37  
  Total. 4,54 1,21 3,33 e.
Importes en millones de euros, IVA excluido:
Obras a ejecutar por la Dirección General de Obras 
Importe 2020 2021 2022 2023
Públicas
Variante de la CA-233. 5,080   0,100 1,680 3,300
Glorieta intersección CA-234. 0,213 0,213      
  Total. 5,293 0,213 0,100 1,680 3,300»
En el apartado: Gobierno de Cantabria, se modifica el párrafo tercero y el cuadro de 
importes quedando con la siguiente redacción:
«– Gobierno de Cantabria:
La estimación de los importes correspondientes a las actuaciones que debe 
sufragar el Gobierno de Cantabria, así como su distribución económica en los 
diferentes ejercicios presupuestarios se define en el siguiente cuadro:
Supresión pasos a nivel Renedo euros, IVA no incluido:
Estimación actuaciones Total 2020 2021 2022 2023
Variante de la CA-233. 900.000 50.000 150.000 200.000 500.000
Glorieta Intersección CA-234. 46.000 46.000      
  Total actuaciones. 946.000 96.000 150.000 200.000 500.000»
Tercera.
Las Partes acuerdan, en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo de la cláusula 
séptima del Convenio originario, prorrogar el «Convenio entre el Gobierno de Cantabria, 
el Ayuntamiento de Piélagos y la Entidad Empresarial Administrador de Infraestructura 
Ferroviarias para la supresión de los pasos a nivel de Renedo (Piélagos)», por un año.
Cuarta.
La presente Adenda se perfeccionará con su suscripción, adquiriendo la misma plena 
validez y eficacia desde el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
e  inscripción  en  el  Registro  Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento.–Por el Gobierno de 
Cantabria, José Luis Gochicoa González.–Por el Ayuntamiento de Piélagos, Verónica 
Samperio Mazorra.–Por ADIF, María Luisa Domínguez González.