BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 58 Miércoles 9 de marzo de 2022 Sec. III.   Pág. 28183
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
3707 Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, 
por  la  que  se  aprueba  el  procedimiento  de  operación  3.4  relativo  a  la 
programación de trabajos en la red de transporte.
El Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión, de 2 de agosto de 2017, por el que 
se establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad, 
establece directrices respecto a los plazos relativos a la planificación de trabajos a 
realizar en instalaciones con influencia en la capacidad de intercambio. En concreto, en 
sus artículos 94, 97 y 99 establece un intercambio de información de trabajos a realizar 
en dichas instalaciones antes del 1 de agosto del año anterior al año de planificación, un 
plan coordinado con los operadores de la red de transporte (TSOs) vecinos antes del 1 
de noviembre, y la publicación del plan definitivo antes del 1 de diciembre.
El Reglamento (UE) 2016/1719 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2016, por el 
que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad a plazo, establece que 
deberán realizarse subastas de capacidad a largo plazo. Conocer con antelación el plan 
anual de trabajos permite mejorar la previsión para la subasta anual. En este sentido, la 
metodología de cálculo de la capacidad a largo plazo en la Región Sudoeste de Europa, 
que fue aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mediante 
resolución  de  fecha  10  de  marzo  de  2020  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 10  del  citado Reglamento (UE) 2016/1719,  de 26 de septiembre de 2016, 
establece en su artículo 10.6 que antes del 1 de noviembre deben estar definidos los 
planes de indisponibilidades de los elementos de red con influencia en la capacidad de 
intercambio.
Con fecha 31 de marzo de 2020, el operador del sistema remitió a la Secretaría de 
Estado de Energía una propuesta de modificación del procedimiento de operación 3.4 
para su adaptación a los plazos que establece la normativa comunitaria antes señalada. 
Adicionalmente, la propuesta del operador del sistema incorporaba otras modificaciones 
del procedimiento de operación al objeto de mejorar la eficiencia, la certidumbre de los 
sujetos afectados, incorporar mejoras operativas, adecuar terminología y conseguir una 
mayor  simplicidad  normativa  mediante  la  unificación  en  un  único  procedimiento  de 
operación de los aspectos relativos al mantenimiento de la red de transporte tanto del 
sistema  eléctrico  peninsular  como  de  los  sistemas  eléctricos  no  peninsulares.  El 
operador  del  sistema  presentó  su  propuesta  tras  el  análisis  de  las  observaciones 
recibidas en fase de consulta pública.
Partiendo de la propuesta del operador del sistema, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico elaboró y sometió a información pública entre el 2 y 
el  23  de  marzo  de  2021  una  propuesta  de  modificación  del  procedimiento  de 
operación 3.4 que incorporó modificaciones sobre los textos propuestos por el operador 
del sistema.
Asimismo, esta propuesta fue remitida para informe a la Comisión Nacional de los  s
Mercados y la Competencia. En respuesta a esta petición, la Comisión Nacional de los  oe.
Mercados y la Competencia ha emitido el «Informe sobre la propuesta de resolución de  w.
olpapo erS rsaeucc iSróeantla a3r í.da4e  r dSeelua ptiEevrosv tiaasd ióloan   prdreeog gurElaanmtoearrigcaíi óacn o pndo efre  tcrlhaaab  aq9juo dese  e ssnee pl ata ierpemrdub edrbeea  dT erea 2ln 0sp2pr1oo.crteed»i,m aiepnrotob addoe   2022-3707n https://ww
De conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, el Reglamento (UE) 2017/1485, de 2 de agosto de 2017, vista la  Bc
propuesta realizada por el operador del sistema, las alegaciones recibidas y el «» de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, esta Secretaría de Estado, resuelve:
Primero. Aprobación del procedimiento de operación del sistema eléctrico.
Aprobar el procedimiento de operación del sistema eléctrico P.O. 3.4 «Programación 
de trabajos en la red de transporte», que se recoge como anexo de esta resolución.
Segundo. Aplicabilidad.
La presente resolución surtirá efectos el 5 de mayo de 2022.
Tercero. Pérdida de efectos.
A partir de la fecha en que surta efectos la presente resolución, quedan sin efecto los 
equivalentes procedimientos de operación del sistema y cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en la presente resolución, y en particular, los 
siguientes procedimientos de operación del sistema:
a) P.O «3.4 Programación del mantenimiento de la red de transporte», aprobado 
por  resolución  de  17  de  marzo  de  2004,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Energía, 
Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa, por la que se modifican un conjunto 
de  procedimientos  de  carácter  técnico  e  instrumental  necesarios  para  realizar  la 
adecuada gestión técnica del Sistema Eléctrico.
b) P.O «3.4 Programación del mantenimiento de la red de transporte», aprobado 
por resolución de 28 de abril de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la que se 
aprueba un conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios 
para  realizar  la  adecuada  gestión  técnica  de  los  sistemas  eléctricos  insulares  y 
extrapeninsulares.
Cuarto. Publicación.
La presente resolución será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de marzo de 2022.–La Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen 
Muñoz.
ANEXO
P.O. 3.4 Programación de trabajos en la red de transporte
1. Objeto
Este procedimiento describe los flujos de información y los procesos necesarios para 
la elaboración del plan de trabajos en los elementos e instalaciones de la red de 
transporte de los sistemas eléctricos peninsular y no peninsulares en los horizontes 
anual, semanal y de corto plazo de modo que:
– Se asegure su compatibilidad con los planes de mantenimiento de las unidades de 
producción.
– Se minimicen las restricciones técnicas que afecten a los medios de producción. es
– Se minimicen los costes variables de la operación de cada sistema eléctrico de los  o
Territorios No Peninsulares (TNP). 07ww
segu–r idSaed o yb ltae ncgaali duand  edsetla adboa sdtee cdimisipeonntoib dilied alad  ddeem laan rdead. de transporte que garantice la
2. Ámbito de aplicación
Este procedimiento es de aplicación a los siguientes sujetos:
a) El operador del sistema.
b) Las empresas propietarias de instalaciones de la red de transporte.
c) Empresas propietarias u operadoras de las redes de distribución conectadas a la 
red de transporte, en su caso.
d) Consumidores con conexión directa a la red de transporte.
e) Empresas  propietarias  u  operadores  de  instalaciones  de  generación  de 
electricidad  con  conexión  directa  a  la  red  de  transporte,  entendiendo  que  tales 
instalaciones  de  generación  podrán  estar  integradas  por  uno  o  más  módulos  de 
generación de electricidad, y/o uno o más instalaciones de almacenamiento de energía 
que puedan verter energía eléctrica a la red.
3. Programa de trabajos en la red de transporte
El programa de trabajos en la red de transporte comprende un Plan Anual, sus 
correspondientes revisiones, un Plan Semanal y una programación, denominada de corto 
plazo, cuyo ámbito temporal es inferior a la semana y que termina en el tiempo real.
3.1 Plan Anual.
El Plan Anual de trabajos en la red de transporte es responsabilidad del operador del 
sistema e incluye todos los trabajos que requieran alguna indisponibilidad de elementos 
de la red de transporte, tal como ésta se define en la normativa vigente, así como otros 
trabajos que aun no generando indisponibilidad puedan afectar al funcionamiento normal 
de la instalación. Este Plan Anual abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre del año de estudio.
3.1.1 Recepción y tratamiento de las propuestas de indisponibilidades.
El operador del sistema elaborará el Plan Anual de trabajos en las instalaciones de la 
red de transporte, a partir de las propuestas presentadas por las empresas propietarias u 
operadoras  y  por  los  consumidores  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  este 
procedimiento. Dichas propuestas deberán ser presentadas al operador del sistema, 
debiendo constar:
a) La empresa que solicita los trabajos.
b) Los elementos afectados (línea, transformador, barra, protección, etc.) indicando 
el estado de disponibilidad previsto durante los trabajos.
c) Una breve descripción de los trabajos a realizar y de sus implicaciones.
d) La duración prevista.
e) Las fechas deseadas de realización.
f) El margen de movilidad posible en el calendario.
g) La posibilidad de reposición diaria y horario de la misma.
h) El tiempo de reposición en situación de emergencia, tanto en horario de trabajo 
como fuera del horario de trabajo.
i) Cualquier otra información que se juzgue oportuna.
Con esta información y con los programas de mantenimiento de las unidades de  e.
producción disponibles en ese momento, el operador del sistema realizará el Plan Anual  w.b
de  trabajos.  Para  su  elaboración  se  tendrán  en  cuenta  todas  aquellas  solicitudes  07ww
csoismteumnaic atednadsr áa ndtees  pdlaezl o1 0p adrea  mcoamyou ndiecla ra ñdoic haon teprliaonr  aal  taoñdoo sd elo ess stuudjeioto. sE la ofepcetaraddoosr  pdoerl 
esteT parnotoce deilm Pielannto ,A hnausatal  ceol m15o  dseu jsu liop oinsctelurisoirvees d erel vaiñsioo naenste rsioer  aell aabñoor adreá ne sttruadtaion.do de
minimizar las restricciones técnicas que afecten a los medios de producción y tratando
de garantizar la seguridad y la calidad del abastecimiento de la demanda. Con el objetivo 
de imponer el menor número posible de restricciones tanto para la generación como para 
la  operación  del  sistema,  el  operador  del  sistema  agrupará  los  diferentes  trabajos 
buscando minimizar la indisponibilidad, eligiendo la mejor época del año y el horario más 
adecuado que permita la realización de todos los trabajos propuestos, y tendrá en cuenta 
la información que se considere relevante así como las diferentes alternativas de plazos 
y modalidades técnicas manifestadas por las empresas propietarias de las instalaciones.
En caso de no ser posible programar los trabajos en las fechas y formas propuestas 
por los propietarios de las instalaciones, el operador del sistema se lo comunicará con el 
fin de buscar nuevas alternativas viables.
Este plan tendrá cuatro revisiones:
a) Primera revisión: abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año de estudio. Se tendrán en cuenta todas aquellas solicitudes comunicadas 
antes del 30 de septiembre del año anterior al año de estudio y se tendrá de plazo para 
comunicarlo hasta el 1 de diciembre inclusive del año anterior al año de estudio.
b) Segunda revisión: abarca el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de 
diciembre  del  año  de  estudio.  Se  tendrán  en  cuenta  todas  aquellas  solicitudes 
comunicadas antes del 1 de enero y se tendrá de plazo para comunicarlo hasta el 15 de 
febrero inclusive.
c) Tercera revisión: abarca el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de 
diciembre  del  año  de  estudio.  Se  tendrán  en  cuenta  todas  aquellas  solicitudes 
comunicadas antes del 10 de marzo y se tendrá de plazo para comunicarlo hasta el 25 
de abril inclusive.
d) Cuarta revisión: abarca el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de 
diciembre  del  año  de  estudio.  Se  tendrán  en  cuenta  todas  aquellas  solicitudes 
comunicadas antes del 15 de julio y se tendrá de plazo para comunicarlo hasta el 8 de 
septiembre inclusive.
Las alteraciones surgidas en el período de vigencia del Plan Anual que supongan una 
modificación de las hipótesis que sirvieron de base para su elaboración, tales como cambios 
sustanciales de hidraulicidad y de las fechas de indisponibilidades de instalaciones de 
generación o indisponibilidades permanentes acaecidas en el plazo que media entre dos 
revisiones, se tendrán en cuenta en las sucesivas revisiones del Plan Anual.
3.2 Plan Semanal.
El operador del sistema también elaborará un Plan Semanal con un horizonte de dos 
semanas, que permitirá a las empresas afectadas por este procedimiento una adecuada 
programación de los trabajos y asegurará un estado de disponibilidad adecuado de la 
red  de  transporte  en  términos  de  seguridad  y  calidad  del  servicio.  Los  trabajos 
programados para la segunda semana estarán todavía sujetos a confirmación en la 
semana anterior a su ejecución.
En este plan se gestionarán tanto los trabajos programados en el ámbito anual como 
los que se soliciten por primera vez en el ámbito semanal. Los trabajos incluidos en el 
Plan Anual deberán confirmarse en la programación semanal de la semana en que 
estuviesen previstos; en el caso de que el solicitante del trabajo no haya confirmado su 
solicitud en el plazo correspondiente, no se considerará en el programa semanal.
Para su elaboración, las empresas propietarias de las instalaciones deberán proponer al  s
operador del sistema, antes de las 20:00 horas del lunes anterior a la primera semana del  oe.
horizonte de programación, la información indicada en el apartado 3.1.1 para los trabajos que  w.
lrdoeeccbaealpindc aiiódnn icd idoaenrs dese o eelincs ittléua dss eidtsuo ashd aossi gteaul  ieocnoptmeersua ndsioceram cdaieónln as sids. etEel mnP acla,a nds ouS raednmet eae nxeaisl lt)pe, enercílo iaod pode edr aedd íaao nrf áedlsiestiliv sos (i,ds eteensm dlaae    2022-3707n https://ww
podrá requerir el envío de dicha información con anterioridad. Para lo cual, comunicará a los
afectados los cambios en los plazos habituales que afecten a un año natural cuando se  Bc
conozca el calendario completo de festivos de dicho año. El período semanal comienza a 
las 00:00 horas del sábado y acaba a las 24:00 horas del viernes de la semana siguiente.
Antes de las 14:00 horas del jueves de la semana anterior a la que se programa, el 
operador del sistema comunicará la decisión para el conjunto de trabajos solicitados en 
la primera semana del Plan semanal que se está evaluando.
Este plan hará distinción entre los trabajos cuya autorización se considera firme y 
aquéllos cuya autorización permanece sujeta al cumplimiento de condiciones concretas 
de  operación  en  el  momento  en  que  deban  ejecutarse.  Una  vez  conocidas  las 
condiciones, los trabajos serán autorizados o denegados definitivamente.
3.2.1 Criterios de autorización de los trabajos.
En la autorización de los trabajos considerados en el Plan Semanal se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:
a) Incompatibilidad de indisponibilidades simultáneas.
En caso de incompatibilidad entre varios trabajos, tendrán prioridad de ejecución los 
que hubieran sido programados en el Plan Anual, con excepción de los trabajos que en 
caso de no ejecutarse puedan poner en peligro la seguridad del sistema, personas o 
bienes y que como motivo del trabajo vengan identificados por el solicitante como avería.
b) Alteraciones de las condiciones previstas a largo plazo.
Una alteración sustancial de las condiciones de operación, respecto de las que, con 
las mejores previsiones posibles, hubieran sido consideradas en el momento de la 
elaboración del Plan Anual, podrá ser motivo para no autorizar un trabajo incluido en 
dicho plan. La decisión deberá estar justificada por el impacto negativo, bien desde el 
punto de vista técnico bien desde el económico, que el trabajo induzca en el sistema.
c) Trabajos que den lugar a restricciones de generación.
Aquellos trabajos que hayan sido solicitados en las fechas inicialmente acordadas en 
el Plan Anual y cuya ejecución dé lugar a restricciones de producción de instalaciones de 
generación, serán autorizados en la semana en que se soliciten en firme siempre que las 
condiciones de operación previsibles a lo largo del año en curso no posibiliten otra fecha 
alternativa más aconsejable por razones técnicas o económicas.
Las indisponibilidades no programadas en el Plan Anual que supongan restricciones 
en el equipo generador y no dispongan de reposición diaria o de emergencia adecuada, 
o modifiquen la capacidad de intercambio, solo serán autorizadas en caso de avería 
urgente que pongan en peligro la seguridad del sistema, personas o bienes y que como 
motivo del trabajo vengan identificados por el solicitante como avería.
No  obstante,  si  las  condiciones  de  ejecución  de  los  trabajos  permitiesen  la 
reposición, bien diaria, bien en cualquier momento a petición del operador del sistema, 
su autorización quedará condicionada hasta que se conozca el perfil de generación, o el 
valor de la demanda y el estado de la red en el periodo en cuestión. En el Plan Semanal, 
dichos trabajos se identificarán de forma que los despachos estén informados de las 
condiciones  exigidas  para  su  ejecución.  Si  la  indisponibilidad  no  fuese  autorizada 
finalmente  por  no  cumplir  las  condiciones  exigidas,  entonces  el  solicitante  podrá 
incorporar la petición en la siguiente revisión del Plan Anual, sin perjuicio de que pueda  s
ser solicitada en semanas posteriores y autorizadas en el caso de que fuere posible. e.
3.3 Programación a Corto Plazo. 07ww
tcroammLoito assc eitó rnah baaa bjdoaesrs ccqaruritáeo   sdeuenrs jadenel   pelaunsn  tuo2n 0 3:p0.l2a0,z  oshe oi rnatfresa rtiadorerá l nal lu cinnoedmsic oa– dtfriona  bedanejo l espl  dlPaezla ocn o pSratoer map aleanlz aoál, m ctabuliy toay    OE-A-2022-37able en https://
semanal– hasta el día en que se pretenda iniciar los trabajos.
3.3.1 Trabajos gestionados en el Corto Plazo.
Únicamente  se  considerarán  indisponibilidades  gestionables  en  el  corto  plazo 
aquéllas que presenten las siguientes características:
a) Indisponibilidades fortuitas que, como consecuencia de una avería, no puedan 
ser resueltas de otra forma por parte del propietario de la instalación.
b) Indisponibilidades urgentes que surjan tras la programación semanal y cuyo 
retraso  para  un  posterior  ciclo  semanal  conduzca  a  una  merma  apreciable  de  la 
seguridad del sistema, ponga en riesgo la seguridad de personas o instalaciones, o cree 
una restricción de generación o transporte.
c) Indisponibilidades programadas que puedan ser anticipadas para un horizonte 
definido como de corto plazo, en el caso de que dicha anticipación sea favorable para el 
sistema. De acuerdo con la decisión a tomar por el operador del sistema, dichos trabajos 
se deberán iniciar cuanto antes.
d) Indisponibilidades  que,  habiéndose  tramitado  en  el  horizonte  semanal,  su 
autorización  hubiera  quedado  condicionada  al  conocimiento  más  concreto  de  las 
condiciones de operación. Las condiciones de ejecución de estos trabajos deberán 
permitir una reposición diaria o en un plazo razonable de interrupción de los trabajos a 
petición del operador del sistema.
e) Trabajos en elementos que vayan a estar fuera de servicio por estar cubiertos 
por  otros  trabajos  autorizados  en  el  ámbito  semanal  y  que  hayan  surgido  tras  la 
pertinente decisión semanal.
3.3.2 Flujo de información.
Para efectuar la tramitación de los trabajos referidos en el punto 3.3.1, las empresas 
afectadas por este procedimiento deberán facilitar al operador del sistema la siguiente 
información:
a) Causa que justifique el tratamiento de la indisponibilidad en el corto plazo;
b) Responsable de los trabajos;
c) Elementos afectados (línea, transformador, barras, protecciones, etc.), indicando 
el estado de disponibilidad durante los trabajos;
d) Duración prevista;
e) Fecha deseada para su realización;
f) Margen de movilidad posible de la fecha propuesta;
g) Posibilidad de reposición diaria y tiempo de la misma;
h) Tiempo de reposición en situación de emergencia;
i) Cualquier otra información que se considere oportuna.
Para los trabajos descritos en la letra d) del apartado 3.3.1 de este procedimiento no 
es necesario reenviar la información ya comunicada en el ámbito semanal. Sólo se debe 
indicar, en su caso, el cambio ocurrido en las condiciones de ejecución de los trabajos.
4. Tratamiento de los trabajos en los análisis diarios de seguridad
De acuerdo con los resultados de sus análisis diarios de seguridad, el operador del 
sistema manifestará su conformidad o rechazo a la ejecución de los trabajos considerados 
como de corto plazo. Los trabajos ya autorizados continuarán su curso salvo que el  es
operador del sistema, mediante justificación previa, determine su interrupción. bo
Si la naturaleza de los trabajos –como la reparación de averías de carácter urgente–  07ww
souubn laidg veaecrazis  iaaón nua naliza la oadsca ts usuaujec rtieóopnse  adrcfeeu cpstilaóadnzoo es ni np lfoaer rs ioeersg tauelr  ipddraiaodrc ieodd,e ilem sl iioestpneetmor aalod a omfre ádcstea lr dásoips.itdeammae ncotem puonsicibalreá,   OE-A-2022-37able en https://