BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Viernes 18 de septiembre de 2020 Sec. III.   Pág. 79070
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
10911 Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica  la  tercera  Adenda  a  la  encomienda  de  gestión  del  Organismo 
Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del 
Estado  a  la  Sociedad  Mercantil  Estatal  Ingeniería  de  Sistemas  para  la 
Defensa  de  España,  SA,  S.M.E.,  M.P.,  para  la  redacción  del  proyecto, 
incluido el estudio de seguridad y salud, para la construcción de una nueva 
comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Torrejón de Ardoz (Madrid).
El Secretario de Estado de Seguridad, ejerciendo las funciones de dirección del 
Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del 
Estado, y el Director de Operaciones de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de 
España, S.A., S.M.E., M.P., han suscrito la Tercera Adenda a la Encomienda de Gestión 
del citado Organismo Autónomo a la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería de Sistemas 
para la Defensa de España, S.A., S.M.E., M.P., para la redacción del proyecto para la 
construcción de una nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Torrejón de 
Ardoz (Madrid).
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.3 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación de la referida Adenda, como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 15 de septiembre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Tercera Adenda a la Encomienda de Gestión del organismo autónomo Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado a la Sociedad 
Mercantil Estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A. (ISDEFE), 
para la redacción del proyecto (incluido el estudio de seguridad y salud) para la 
construcción de una nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Torrejón 
de Ardoz (Madrid)
En Madrid, a 24 de junio de 2020.
Don Rafael Pérez Ruiz, Secretario de Estado de Seguridad, nombrado para dicho 
cargo en virtud del Real Decreto 84/2020, de 17 de enero, ejerciendo las funciones de 
dirección del O. A. Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del 
Estado (en adelante GIESE), organismo autónomo adscrito al Ministerio del Interior, con 
NIF Q2801011D.
Y de otra, el Sr. Don José Manuel Hesse Martín, Director de Operaciones, en nombre 
y representación de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A. S.M.E.,  s
M.P (ISDEFE), con N.I.F.A78085719, cuya representación ostenta en virtud de escritura  e.
otorgada ante la Notario de Madrid D.ª Paloma Mozo García, el día 11 de Noviembre  w.
de 2013, con el número 1919 de su protocolo. 911ww
Ambas  partes  se  reconocen  plena  competencia  y  capacidad  para  la  firma  del
presente documento.
EXPONEN
Que con fecha 8 de marzo de dos mil dieciocho se firmó una encomienda de gestión 
entre la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y la Sociedad 
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A., S.M.E., M.P. (en adelante, 
ISDEFE), para la redacción del proyecto (incluido el estudio de seguridad y salud) para la 
construcción de una nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Torrejón de 
Ardoz (Madrid).
Que el plazo total de vigencia de la encomienda se fijó en doce (12) meses, contados 
desde el día siguiente al de la firma de la presente encomienda, al objeto de abarcar 
dentro del mismo no sólo los plazos necesarios para la redacción y entrega del proyecto, 
sino también el tiempo estimado necesario para la tramitación y seguimiento de las 
solicitudes de licencias y permisos oficiales.
Que el 8 de marzo de 2019 se firmó una adenda a la encomienda de gestión, 
ampliando  su  plazo  de  vigencia  en  ocho  (8)  meses  adicionales  a  los  doce  (12) 
inicialmente previstos, fijando el plazo de total de vigencia previsto en su cláusula 4.ª 
en 20 meses, contados desde el día siguiente al de la firma del encargo.
Que el 25 de septiembre de 2019 fue firmada una segunda adenda a la encomienda 
de gestión que amplió su vencimiento en 8 meses, por lo que su plazo de vigencia quedó 
establecido en un total de 28 meses, contados desde el día siguiente al de la firma del 
encargo.
Que  en  la  encomienda  se  establecen  tres  paquetes  de  trabajo,  Paquete  de 
trabajo 01, anteproyecto; Paquete de trabajo 02, proyecto de ejecución y estudio de 
seguridad y salud; Paquete de trabajo 03, asistencia técnica para la solicitud de licencias 
y permisos oficiales y seguimiento de los expedientes hasta su concesión.
Que dentro del plazo total de la encomienda, se contemplan los siguientes plazos 
parciales:
– Un mes, para la redacción y entrega del anteproyecto.
– Cuatro meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la conformidad 
del anteproyecto por parte de la GIESE, para la redacción y entrega del proyecto de 
ejecución, incluido el estudio de seguridad y salud.
– Un mes, necesario para que servicios técnicos de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado puedan comprobar que la redacción de los 
trabajos se ha realizado de acuerdo con el programa de necesidades.
Que la empresa ISDEFE entregó a la GIESE con fecha 4 de mayo de 2018, el 
paquete de trabajo 01 Anteproyecto.
Que la empresa ISDEFE entregó a la GIESE con fecha 4 de septiembre de 2018, el 
paquete de trabajo 02 Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud, si bien una 
serie  de  requeridos  efectuados  por  los  servicio  técnicos  de  GIESE  provocaron  la 
adecuación del proyecto que finalmente fue presentado el 2 de noviembre de 2018.
Que una vez adecuado a sus requerimientos, la GIESE con fecha 7 de noviembre 
de 2018 envió a la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio del Interior el 
proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud, para su supervisión.
Que el 27 de febrero de 2019 fue recibido informe de la Oficina de Supervisión de 
Proyectos del Ministerio del Interior por el que se advierten una serie de defectos 
subsanables en el proyecto de ejecución presentado, requiriendo la adecuación de su 
texto a las observaciones expuestas. s
Que el 13 de junio de 2019, la empresa ISDEFE presentó el proyecto de ejecución  oe.
snreuumbesvQitaoiéun neiand nfeoodlsr ome2  e4lda  ersde  neqou uboeisrcvieetourn vbedarlo ecp  irlodaone yse eus2cb 0toes1a m9an, i tadildciacai óhsOna   fpOdicoefinri c vailan arad io eOes lf  Si1acui4snpp adee ercvd tjieous snió Siodnu e dpdl eeep r 2rvoP0isy1rieoó9cyn.te ocd tdeoe s P eerjeomcyiuetióccit óounsn,,    2020-10911n https://www.
que fueron puestos en conocimiento de ISDEFE para su incorporación en el proyecto.
Que el 28 de noviembre de 2019, ISDEFE presentó nuevamente el proyecto de 
ejecución  una  vez  incorporadas  las  observaciones  establecidas  por  la  Oficina  de 
Supervisión de Proyectos.
Que el 29 de enero de 2020, la Oficina de Supervisión de Proyectos en escrito con 
referencia  4948  I-J  informó  favorablemente  el  proyecto  de  ejecución  de  obras  de 
construcción de la nueva comisaría para el C.N.P. en Torrejón de Ardoz (Madrid), por 
importe de 6.105.773,55 €, IVA incluido.
Iniciadas  las  gestiones  para  la  elaboración  de  la  documentación  técnica  y 
presentación de la solicitud de licencia municipal de obras, los efectos administrativos y 
laborales derivados de las medidas adoptadas por la declaración del estado de alarma 
por la alerta sanitaria del COVID-19, han demorado la completa puesta a la disposición 
de  la  entidad  municipal  de  la  licencia  de  obras  que  compone  el  paquete  3  de  la 
encomienda de gestión. Finalmente, la solicitud a la licencia de obras fue presentada en 
el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz el 9 de junio de 2020.
Que no habiendo finalizado las tareas correspondientes al Paquete de trabajo 03, 
«asistencia técnica para la solicitud de licencias y permisos oficiales y seguimiento de los 
expedientes hasta su concesión», y por lo anteriormente descrito,
ACUERDAN
Primero.
Aumentar el plazo de vigencia de la encomienda previsto en la cláusula cuarta de la 
encomienda de gestión en 6 meses adicionales, fijando su plazo total de vigencia en 34 
meses, contados desde el día siguiente al de la firma del encargo.
El Secretario de Estado de Seguridad-Dirección de la Gerencia, Rafael Pérez Ruiz.–
El Director de Operaciones de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A., 
S.M.E., M.P., José Manuel Hesse Martín.