BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Viernes 2 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 83787
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
11677 Resolución de 18 de septiembre de 2020, del Instituto Geológico y Minero de 
España,  O.A.,  M.P.,  por  la  que  se  publica  la  Adenda  al  calendario  y 
presupuesto del Convenio con la Junta de Andalucía, para la mejora de la 
cartografía geológica y geoquímica, el inventario de canteras históricas, la 
investigación de minerales críticos, y la actualización y difusión de los fondos 
documentales, relativos a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía y el Instituto 
Geológico y Minero de España, O.A., M.P., han formalizado con fecha 14 de julio 
de 2020, una adenda al calendario y presupuesto del Convenio para la mejora de la 
cartografía geológica y geoquímica, el inventario de canteras históricas, la investigación 
de minerales críticos, y la actualización y difusión de los fondos documentales, relativos 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación del citado 
Convenio en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de septiembre de 2020.–La Directora del Instituto Geológico y Minero de 
España O.A., M.P., Ana María Alonso Zarza.
Adenda al calendario y presupuesto del Convenio entre el Instituto Geológico y 
Minero de España, O.A., M.P., y la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la 
Junta de Andalucía para la mejora de la cartografía geológica y geoquímica, el 
inventario de canteras históricas, la investigación de minerales críticos y la 
actualización y difusión de los fondos documentales relativos a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. don Juan Bravo Baena, en nombre y representación de 
la  Consejería  de  Hacienda,  Industria  y  Energía  de  la  Junta  de  Andalucía,  como 
Consejero de la misma en virtud del Decreto del Presidente 8/2019, de 11 de febrero 
(BOJA n.º 29 del 12), de acuerdo con las competencias que le atribuyen el artículo 117.1 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía y los artículos 10.1.e) y 22.1 y 22.2 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Y de otra parte, don Luis Carreras Guillén, en nombre y representación del Instituto 
Geológico y Minero de España, O.A., M.P. como Secretario General del mismo en virtud 
de la Resolución del Subsecretario de Ciencia e Innovación de 1 de abril de 2020, que 
suple al Director del Instituto de conformidad con los artículos 11.2.d) y 13.1.h) del Real 
Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto 
Geológico y Minero de España.
Reconociéndose  ambas  partes  capacidad  legal  suficiente  para  celebrar  este  s
Convenio, en nombre de las entidades que representan y en uso de las atribuciones que  oe.
les otorga su propio cargo, w.
EXPONEN 2020-1167n https://w
de EQsupea ñlaa  Cy olma iCsioónns deeje rSíae gduei mEimenptloe od,e El Cmopnrevsean ioy  eCnotmree ercl iIon sdteit ulato  JGuenotaló dgeic oA nyd Maliunceírao,   BOE-A-cable e
identificó la necesidad de ajustar los calendarios de trabajo y los presupuestos asociados 
a los mismos incluidos en los anexos al Convenio, a fin de adecuarlos a la fecha en que 
se produjo la inscripción en el Registro Electrónico, 19 de octubre de 2018, en lugar de la 
fecha que se tomó como punto de inicio en el texto original, enero de 2018.
Con esta finalidad, de acuerdo con las potestades que ostenta la Comisión de 
Seguimiento (Cláusula siete del Convenio), se han revisado los anexos y se ha realizado 
una redistribución del presupuesto y las anualidades, deslizando la finalización de los 
trabajos al año 2022 sin que ello comporte, en ningún caso, variación alguna en el 
presupuesto inicial.
Asimismo, como consecuencia del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, por el que se atribuye la 
competencia en materia de minas a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, 
donde antes aparecían las siglas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
(CEEC), ahora figuran las siglas de la Consejería competente en la materia (CHIE).
1.  Modificación de la Cláusula novena.
Esta modificación no supone cambio alguno en el contenido total del Convenio, en 
las aportaciones de cada una de las partes ni en la posible contratación de más personal 
por  parte  del  IGME,  sino  en  su  distribución  temporal  y,  en  ningún  caso,  supone 
incremento de la aportación económica del Instituto, quedando dicha cláusula redactada 
de la siguiente forma:
La valoración de los trabajos a realizar en el marco de este Convenio asciende 
a la cantidad de tres millones ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos once euros 
(3.146.411 €), siendo financiado por ambas partes de acuerdo con la siguiente 
distribución del gasto, por anualidades y por signatarios:
  2018 2019 2020 2021 2022 Total
CHIE. 131.973,67 393.230,00 393.461,33 395.139,33 265.046,67 1.578.851,00
IGME. 131.912,00 434.880,00 449.110,00 320.202,00 231.456,00 1.567.560,00
    Total. 263.885,67 828.110,00 842.571,33 715.341,33 496.502,67 3.146.411,00
Las  aportaciones  de  la  CHIE,  un  millón  quinientos  setenta  y  ocho  mil 
ochocientos cincuenta y un euros (1.578.851 €) serán realizadas a través de la 
partida presupuestaria:
1100018070 G/73A/60905/00 01 1995000696
La cantidad que el IGME aporta, un millón quinientos sesenta y siete mil 
quinientos sesenta euros (1.567.560 €), será realizada a través del Capítulo 1 de 
su  presupuesto  de  2018,  2019,  2020,  2021  Y  2022  con  cargo  a  la 
aplicación 28.106.467F.1 y equivalentes. Todos los gastos del IGME no suponen 
costes  adicionales  sobre  estos  presupuestos  ni  incremento  de  efectivos  por 
realizarse con su personal estatutario, y no ser necesaria su sustitución en otras 
funciones propias del IGME pues la dedicación prevista ya contempla no superar 
los máximos estipulados para garantizar su cumplimiento.
Las  aportaciones  realizadas  por  la  CHIE  sufragarán  todos  los  gastos  s
correspondientes a las dotaciones recogidas en la tabla adjunta, a excepción de  oe.
los recogidos en el epígrafe Personal del IGME, incluyendo los correspondientes  w.
2020-1167n https://w
al personal a contratar. La distribución de los gastos totales, por partidas, se refleja 
en la tabla siguiente:
  2018 2019 2020 2021 2022 Total
Personal IGME. 131.912 434.880 449.110 320.202 231.456 1.567.560
Viajes y dietas. 30.780 79.000 52.600 30.820 24.750 217.950
Material fungible. 19.180 8.170 7.500 1.000 0 35.850
Otros. 0 1.500 500 3.000 7.500 12.500
Personal a contratar. 0 85.770 174.260 151.304 88.351 499.685
Material inventariable. 4.180 6.500 6.500 1.161 500 18.341
Asistencias Técnicas. 77.833,67 212.290 152.101,33 207.854,33 143.945,67 794.525
  Total. 263.885,67 828.110,00 842.571,33 715.341,33 496.502,67 3.146.411
En los Anexos I al VIII se detalla la distribución del gasto por anualidades, 
partidas  presupuestarias,  y  por  signatarios  de  cada  una  de  las  actividades 
contempladas en el presente Convenio.
El  elevado  número  de  actividades  contempladas  en  este  Convenio,  que 
inciden en toda la superficie de la Comunidad Autónoma de Andalucía, requieren 
una gran intensidad de medios para alcanzar los objetivos planteados. Esto hace 
totalmente imprescindible un refuerzo puntual y finalista de medios humanos, para 
completar el equipo disponible en el IGME de personal funcionario. En concreto se 
contempla la contratación de 4 titulados superiores de actividades técnicas y 
profesionales para reforzar los equipos de las actividades técnicas de los Anexos 
I, II, IV y V, durante 36 meses, 36 meses, 30 meses y 36 meses, respectivamente. 
Además de un oficial de actividades técnicas y profesionales durante 33 meses 
(actividades del Anexo III). Estas contrataciones se realizarán únicamente con la 
finalidad de ejecutar las tareas que correspondan en el marco de este Convenio y 
no suponen ningún compromiso ni presente ni futuro por parte del IGME de un 
aumento de sus efectivos de personal estatutario.
Dichas  contrataciones  se  realizarán  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  las 
disposiciones de la Ley de Presupuestos Generales del estado a aplicar en su 
momento, en lo relativo a contratación de este tipo de personal para actividades 
de I+D+i, cuando el Organismo disponga de la correspondiente autorización.
El personal contratado a través de este Convenio no tendrá la consideración 
de plazas de cupo del total que reciba el IGME durante el periodo de realización 
del presente Convenio.
2.  Modificación del Anexo I.
El  calendario  de  labores  previstas  seguirá  el  siguiente  cronograma  por 
trimestres desde la fecha de inscripción, 19 de octubre de 2018, hasta la de 
finalización del Convenio el 19 de octubre de 2022:
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Recopilación de información previa. x x                             e.
Análisis de la información previa. x x x                           7ww.
Pgelaonlóifgiciacaci.ón del trabajo de cartografía  x x x x x x                     2020-1167n https://w
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Realización de los trabajos de cartografía 
geológica en campo y labores accesorias en      x x x x x x x x x x x x    
gabinete.
Digitalización y publicación de la cartografía 
            x x x x x x x x x x
geológica.
Con arreglo a este calendario, la nueva distribución de aportaciones de los 
firmantes para la realización de esta actividad, se refleja en el siguiente cuadro:
  2018 2019 2020 2021 2022 Total
CHIE. 10.593,00 50.721,00 51.103,00 51.000,00 53.348,00 216.765,00
IGME. 11.500,00 55.000,00 55.000,00 65.000,00 56.000,00 242.500,00
  Total. 22.093,00 105.721,00 106.103,00 116.000,00 109.348,00 459.265,00
Las cifras finales son iguales a las recogidas en el Convenio firmado, no 
resultando modificación alguna del presupuesto global.
3.  Modificación del Anexo II.
El  calendario  de  labores  previstas  seguirá  el  siguiente  cronograma  por 
trimestres desde la fecha de inscripción, 19 de octubre de 2018, hasta la de 
finalización del Convenio el 19 de octubre de 2022:
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Recopilación de información previa. x x                            
Análisis de la información previa. x x x                          
Planificación del trabajo de cartografía 
x x x x x x                    
geológica.
Realización de los trabajos de cartografía 
geológica en campo y labores accesorias en      x x x x x x x x x x x x    
gabinete.
Digitalización y publicación de la cartografía 
            x x x x x x x x x x
geológica.
Con arreglo a este calendario, la nueva distribución de aportaciones de los 
firmantes para la realización de esta actividad, se refleja en el siguiente cuadro:
  2018 2019 2020 2021 2022 Total
CHIE. 28.843,00 53.971,00 56.103,00 39.983,00 25.000,00 203.900,00
IGME. 31.000,00 60.000,00 60.000,00 40.000,00 29.000,00 220.000,00
  Total. 59.843,00 113.971,00 116.103,00 79.983,00 54.000,00 423.900,00
Las cifras finales son iguales a las recogidas en el Convenio firmado, no 
resultando modificación alguna del presupuesto global. e
2020-1167n https://w
4.  Modificación del Anexo III
El  calendario  de  labores  previstas  seguirá  el  siguiente  cronograma  por 
trimestres desde la fecha de inscripción, 19 de octubre de 2018, desarrollándose 
durante 36 meses:
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Revisión de los sondeos andaluces con falta de 
X X X X X              
información.
Catalogación de los sondeos andaluces.   X X X X X X X X X X X
Extracción y volcado de datos.             X X X X X X
Transferencia de información documental. X X X                  
Con arreglo a este calendario, la nueva distribución de aportaciones de los 
firmantes para la realización de esta actividad, se refleja en el siguiente cuadro:
  2018 2019 2020 2021 Total
CHIE. 26.464,00 65.376,00 52.193,00 38.700,00 182.733,00
IGME. 27.000,00 82.500,00 89.000,00 55.500,00 254.000,00
  Total. 53.464,00 147.876,00 141.193,00 94.200,00 436.733,00
Las cifras finales son iguales a las recogidas en el Convenio firmado, no 
resultando modificación alguna del presupuesto global.
5.  Modificación del Anexo IV.
El  calendario  de  labores  previstas  seguirá  el  siguiente  cronograma  por 
trimestres desde la fecha de inscripción, 19 de octubre de 2018, hasta la de 
finalización del Convenio el 19 de octubre de 2022:
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Estudio y evaluación de la información 
x x                            
documental disponible.
Revisión en campo de todos los BIC. de 
constitución pétrea y localización y análisis de    x x x x x x x x x x x x x x  
posibles áreas extractivas próximas.
Caracterización petrofísica de las litologías 
    x x x x x x x x x x x x x x
empleadas.
Carga en un SIG de toda la información 
  x x x x x x x x x x x x x x x
georreferenciada.
Redacción Informe final.                             x x
Presentación y difusión de los resultados 
                            x x
obtenidos.
Con arreglo a este calendario, la nueva distribución de aportaciones de los  s
firmantes para la realización de esta actividad, se refleja en el siguiente cuadro: o
CH IE. 6.2304138,00 592.702191,00 37.2800220,00 54.2000201,00 14.2500202,00 172T.3ot6a6l,00 2020-1167n https://w
IGME. 8.400,00 50.000,00 50.000,00 42.600,00 33.500,00 184.500,00
  Total 14.743,00 109.721,00 87.802,00 96.600,00 48.000,00 356.866,00
Las cifras finales son iguales a las recogidas en el Convenio firmado, no 
resultando modificación alguna del presupuesto global.
6.  Modificación del Anexo V.
El  calendario  de  labores  previstas  seguirá  el  siguiente  cronograma  por 
trimestres desde la fecha de inscripción, 19 de octubre de 2018, hasta la de 
finalización del Convenio el 19 de octubre de 2022:
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Actualización del conocimiento. X X X X X X X X X X X X        
Definición de dominios.         X X X X X X X X        
Estudio de plantas y balnearios.             X X X X            
Estudios de viabilidad.               X X X X X X      
Publicación científico-técnica.                         X X X X
Difusión WEB.                         X X X X
Con arreglo a este calendario, la nueva distribución de aportaciones de los 
firmantes para la realización de esta actividad, se refleja en el siguiente cuadro:
  2018 2019 2020 2021 2022 Total
CHIE. 9.230,67 51.221,00 64.723,00 49.119,00 56.112,33 230.406,00
IGME. 11.000,00 61.932,00 77.035,00 46.829,00 50.932,00 247.728,00
  Total. 20.230,67 113.153,00 141.758,00 95.948,00 107.044,33 478.134,00
Las cifras finales son iguales a las recogidas en el Convenio firmado, no 
resultando modificación alguna del presupuesto global.
7.  Modificación del Anexo VI.
El  calendario  de  labores  previstas  seguirá  el  siguiente  cronograma  por 
trimestres desde la fecha de inscripción, 19 de octubre de 2018, hasta la de 
finalización del Convenio el 19 de octubre de 2022:
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Campaña piloto.     x x                        
Planificación de las campañas.         x                      
Formación de prospectores y supervisión.           x                    
Toma de muestras.           x x x                
Preparación de muestras.             x x x x            
Análisis químicos y estudios.               x x x x x        
Tratamiento de datos e interpretación.                       x x x    
Informe final y cartografía.                         x x x x e.e
2020-1167n https://w
Con arreglo a este calendario, la nueva distribución de aportaciones de los 
firmantes para la realización de esta actividad, se refleja en el siguiente cuadro:
  2019 2020 2021 2022 TOTAL
CHIE. 93.600,00 110.537,33 134.217,33 85.086,34 423.441,00
IGME. 101.905,00 82.975,00 40.170,00 32.024,00 257.074,00
  Total. 195.505,00 193.512,33 174.387,33 117.110,34 680.515,00
Las cifras finales son iguales a las recogidas en el Convenio firmado, no 
resultando modificación alguna del presupuesto global.
8.  Modificación del Anexo VII.
El  calendario  de  labores  previstas  seguirá  el  siguiente  cronograma  por 
trimestres desde la fecha de inscripción, 19 de octubre de 2018, hasta la de 
finalización del Convenio el 19 de octubre de 2022:
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Estudio de los formatos y temáticas de las 
                        X      
aplicaciones.
Selección de las combinaciones de formato y 
                          X    
temática más prometedores.
Diseño de los contenidos de las aplicaciones.                           X X  
Programación y desarrollo de las aplicaciones.                             X  
Inclusión de las aplicaciones en las 
                            X X
plataformas de descarga más conocidas.
Difusión de las aplicaciones para su uso.                             X X
Con arreglo a este calendario, la nueva distribución de aportaciones de los 
firmantes para la realización de esta actividad, se refleja en el siguiente cuadro:
  2021 2022 Total
CHIE. 15.000,00 31.000,00 46.000,00
IGME. 15.000,00 30.000,00 45.000,00
  Total. 30.000,00 61.000,00 91.000,00
Las cifras finales son iguales a las recogidas en el Convenio firmado, no 
resultando modificación alguna del presupuesto global.
9.  Modificación del Anexo VIII.
El  calendario  de  labores  previstas  seguirá  el  siguiente  cronograma  por 
trimestres desde la fecha de inscripción, 19 de octubre de 2018, hasta la de 
finalización del Convenio el 19 de octubre de 2022:
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 oe.
RAIncefotcivromipdeiala dfci n1ióa.nl  Ayc atinváidliasdis  1d.e información  X  X  XX                                        2020-11677n https://ww
Recopilación bibliográfica de minerales  X X X X                       
críticos. Bc
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Delimitación áreas de interés.     X X X X                    
Trabajos de campo.     X X X X X X X              
Realización de ensayos.             X X X X X          
Elaboración de cartografías.                 X X X          
Informe final.                     X X        
Con arreglo a este calendario, la nueva distribución de aportaciones de los 
firmantes para la realización de esta actividad, se refleja en el siguiente cuadro:
  2018 2019 2020 2021 Total
CHIE. 50.500,00 18.620,00 21.000,00 13.120,00 103.240,00
IGME. 43.012,00 23.543,00 35.100,00 15.103,00 116.758,00
  Total. 93.512,00 42.163,00 56.100,00 28.223,00 219.998,00
Las cifras finales son iguales a las recogidas en el Convenio firmado, no 
resultando modificación alguna del presupuesto global.
Sevilla, 14 de julio de 2020.–El Consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan 
Bravo Baena.–El Director del IGME, PS (artículo 13.1.H RD. 1953/2000 DE 1.12), el 
Secretario General, Luis Carreras Guillén.
2020-1167n https://w