سوال: اگر هزینه های مستقیم، غیرمستقیم و کل پروژه تا روز n ام را به ترتیب با DC_{n},IC_{n},TC_{n} نشان دهیم،

صحیح ترین گزینه در مورد روز t و 1+ t در محدوده اجرای پروژه در مراحل الگوریتم موازنه زمان - هزینه، کدام است؟
گزینه‌ها:
1. TC_{t}\ge TC_{t-1},IC_{t}\le IC_{t+1},DC_{t}\ge DC_{t+1}
2. TC_{t}\ge TC_{t-1},IC_{t}\le IC_{t+1},DC_{t}\le  DC_{t+1}
3.     IC_{t}\ge IC_{t-1},DC_{t}\le DC_{t+1} و در مورد TC_{t+1} و TC_{t} نمی توان اظهارنظر کرد   
4. IC_{t}\le  IC_{t+1},DC_{t}\ge  DC_{t+1}    و  در مورد TC_{t+1} و { TC_{tنمی توان اظهارنظر کرد
پاسخ صحیح: گزینه 4