异节奏，等节奏：用公式T=(M+N-1)*K+工艺间歇+组织间歇-提前插入 M为流水段，N为流水施工过程或专业工作队数，K为流水节拍无节奏：用累加数列相减取大差法。|简单的说一下，你就可以理解了\x0a1、等节奏：T=m*k+(n-1)*k+工艺技术间歇+组织间歇-搭接时间\x0a2、成倍节拍：需把原来的施工过程数n转换新新的施工过程数n'，T=T=m*k+(n'-1)*k+工艺技术间歇+组织间歇-搭接时间\x0a3、无节奏：累加数列错位相减取大差，计算出步距之后，就可以计算出工期了\x0a\x0a特别要注意的是，上面的公式没有考虑层数，楼层流水施工工期计算较为复杂，有兴趣的话，可以和我联系，大家一起分享
无节奏流水施工工期计算公式