# Journal d'une construction Chaux-Paille Wambrechie 20190413

Afin de documenter la construction d'une "kerterre" en atelier bénévole auto-géré, voici un petit "wikibooks". Dans la mesure du possible un suivi de la construction sera réalisé afin de connaître la tenue dans le temps des techniques choisies.
Nous tenterons d'avoir autant de "précision" que possible afin de "quantifier" la mise en œuvre de ces techniques.

### Le chantier
#### L'équipe complète

(à décrire - compléter avec celle-ci)
* Au moins un membre de l'équipe a déjà réalisé une kerterre
* Personne dans le métier du bâtiment
* Une majorité de trentenaire ; avec une importante part critique envers sa situation professionnelle (recherche de sens, réorientation, formation via ce type de chantier participatif et dispositifs de woofing) ; peu de parent(s)
* 2 enfants (3 et 6 ans) sont présents ponctuellement
Expérience en Terre-Paille avant le chantier :
* Déjà construit une Kerterre
* Déjà réalisé du torchis
* Déjà réalisé un enduits à la chaux
* Déjà réalisé un terrassement
* Déjà réalisé un hérisson
* Déjà réalisé un drain

#### Matériel

* x ?4 bêches
* x 3? pelles
* 2 pioches
* 1 sarclette
* 2 "4 dents"
* 4 truelles et une langue de chat
* une puis 2 brouettes (puis 3)
* ? 5 seaux de maçon
* 1 cutter
* 1 bobine de ficelle
* 1 niveau à bulle (maçonnerie) de ?2m
* 2 Baignoires

#### Matériaux

(à reprendre en fin de chantier avec les comptes)
galerie à compléter
* prendre une photo sur le chantier : 1m³ selon moi, une palette entière de sacs
* Argile
* Gravier pour le hérisson et le drain
* Paille (vieille)
* environ 300 tuiles
* X m³ d'argile
* x brouettes de gravier : ? m³
* ~ 300 tuiles et ?? briques
* X seau de tessons de briques
* Une balle de paille et une de foin
* De la chaux : x? sac de 35kg
* 2m³ de sable
* 2 fenêtre : 1°) (L*H) 2°) (L*H)
* Tube PVC D100
Pour la réalisation de la kerterre, il aura fallu préparer X baignoires. La préparation d'un bain étant:
* pour la semelle : 2 seau de chaux, 2 d'eau, 1 d'argile, 1 de chamotte, 3 de sable et ~ 7 de paille (fibres courtes)
* pour la cloison : le bain et préparé sans fibre et celles-ci sont trempées pour être placées sur le mur en cours de fabrication

#### Début du chantier, 201904130930

Lors de notre arrivé, une première tranché pour le drain a déjà été réalisée.
(photo du site ?)
La première opération est le terrassement (la terre est meuble sous nos pieds et s'enfonce de façon élastique). 20 à 30 cm sont décaissé.
* Terrassement à l'emplacement de la construction.
* Puis nous contrôlons les pentes du drain d'évacuation.
* et celui du drain périphérique à la keterre
Tuiles de récupération : tri et transport (seaux et brouette) (de hhmm à hhmm ~ 300 tuiles plutôt entières amenées sur site) (distance de parcours à comptabiliser).
Ne disposant que de tessons de tuiles et de graviers, un hérisson est posé sur toute la surface (dalle + drain). L'idée de drainer avec le tube PVC est à cette heure non-retenue.

##### L'équipe du jour

(à décrire - compléter avec celle-ci)
* Au moins un membre de l'équipe a déjà contribué à la réalisation d'une kerterre et une autre personne est expérimentée sur les enduits terre-paille ; chaux-chanvre
* Personne dans le métier du bâtiment
* Une majorité de trentenaire ; avec une importante part critique envers sa situation professionnelle (recherche de sens, réorientation, formation via ce type de chantier participatif et dispositifs de woofing) ; peu de parent(s)
* 2 enfants (3 et 6 ans) sont présents plusieurs heures
* Origines Géographiques
Expérience en Terre-Paille avant le chantier :
* Déjà construit une Kerterre
* Déjà réalisé du torchis
* Déjà réalisé un enduits à la chaux
* Déjà réalisé un terrassement
* Déjà réalisé un hérisson
* Déjà réalisé un drain
déroulé de la journée
temps de travail estimé : xh
nombre de personnes :
Force de travail cumulée estimée xhH

##### Tests du sol:

Boudin, long ~8cm, fin ~ 1.5cm sans rupture
Boulette, bien façonnée - collage en jet sur une tuile sèche (pas de chute au retournement)
Bocal (en attente de bocal) : (photo ?) entre 25 et 30% d'argile se dépose au dessus d'une zone plus sableuse et comportant du gravier.
L'ensemble des tests confirme une forte présence d'argile (en cohérence avec les sols généralement constaté de la zone géographique) Sous 30 cm de terre arable et argileuse grise -anthracite une belle couche orangée.

##### Préparation des fondations:

Retrait de la terre végétale, vérification de la "tranchée drain" (longueur et pente). Travaux à la bêche, à la pioche et à la pelle,
Un disque de 1.80m de rayon est "décaissé" sur une 30aine de centimètre, pour un rayon intérieur estimée de 1.25m.
La partie herbeuse et surtout à proximité d'arbrisseau rend plus difficile cette tâche. Le choix des zones "creusées" influera sur le temps de travail
Après plusieurs discussion, il est choisie d'opter pour:
* un "drain" centrale traversant la kerterre diamétralement
* hérisson en tesson de tuile
* drain circulaire au delà de la semelle
* semelle avec un base brique (de récupération)
Ce choix sera de nouveau revue durant la suite des opérations

#### 2nd jour, 20190414
##### L'équipe du jour

12 pers. (si ma mémoire est bonne)

##### Matériaux

* 3 aller-retour pour ~ 15 brouettes de gravier pour le hérisson
* approximativement ~ 1m³ d'argile (plutôt jaune) de sortie

##### Travaux du jours à décliner

dvpmnt sur les discussions relatives aux drainages (si possible déposer des schémas des propositions successives, documenter le processus de discussion et faire un tour de ressenti sur ce sujet)
* construction d'un niveau à tuyau
* drainage périphérique
* drainage d'évacuation
* mise en place d'un hérisson
* Extraction d'argile - création d'un mare
3 couleurs d'argile semble "exploitable" Grise, Jaune, Noir (les tests bocaux sont encours et n'ont pas encore été photographié) Nous aurions (si l'agitation a été suffisante) entre un quart et un tiers d'argile, mais une grosse phase limoneuse, sablonneuse (puis avec des gravillons) semble avoir gardé de l'argile. D'autres formes de bocaux seront employés si disponible pour affiner les préconisations du "test du bocal"
(Il est proposé d'utilisé l'excédant de tesson de tuile pour réaliser une spirale aromatique)

#### Lundi 20190415

Arrivé de Jean-Luc effectifs : horaires : force de travail : h.H

##### Travaux du jours à décliner

* Début du mur
* Préparation de chamotte
* Préparation en baignoire
* Le "Splatch !", début du mur

##### Rocket-Stove

En cohérence avec le projet de culture du thé sur la parcelle, nous proposons à la propriétaire d'inclure un poêle dragon pour "faire du thé" dans la kerterre. À partir d'un extincteur usagé, d'un tube de section ronde et d'un tube carré, un poêle dragon mécano-soudé est construit.
* Foyer
* Foyer sous un second angle
* Soudure de la cheminée interne
* Préparation de la soudure du foyer
* Soudure du foyer
* Découpe de l'extincteur
* Extincteur découpé
* Sortie des fumées
* Assemblage du rocket-stove
* Assemblage du rocket-stove sous un second angle
* Soudure de la cheminée externe
* Réduction du tirant
* Poêle dragon fini

#### 20190416

effectifs : horaires : force de travail : h.H

##### Travaux du jours à décliner

* Tamisage d'argile
* Préparation de chamotte
* Préparation en baignoire 2nde baignoire
* Poursuite du mur

#### 20190417

effectifs : horaires : force de travail : h.H

##### Travaux du jours à décliner
#### 20190418

effectifs : horaires : force de travail : h.H

##### Travaux du jours à décliner
#### 20190419

effectifs : horaires : force de travail : h.H

##### Travaux du jours à décliner
#### 20190420

effectifs : horaires : force de travail : h.H

##### Travaux du jours à décliner
### Synthèse

Total temps.humain :
Matériaux :
Matériel :