# Diario Oficial de El Salvador/Tomo 70/Número 2

página 9

## Seccion Oficial
### Poder Ejecutivo
#### Secretaría de Relaciones Exteriores, Justicia y Beneficia
##### Cartera de Justicia

El Poder Ejecutivo acuerda que por la Administración de Rentas de Santa Ana y de los eventuales de Justicia, se paguen al señor doctor don Francisco Plandón y Jarquín, ciento tres pesos cincuenta centavos, que le pertenecen como honorarios por haber conocido, en concepto de 2º. Magistrado Suplente de la Cámara de 2ª. Instancia de la Sección Occidental, en los juicios expresados en la planilla que, debidamente legalizada, remitió al Ministerio de Justicia la Secretaría de la Cámara correspondiente.—Comuníquese.
(Rubricado por el Señor Presidente.)

## Documentos Oficiales
### Obras públicas

Relación de los trabajos emprendidos en la República, según los últimos informes recibidos.
Avenida.—En diferentes puntos del camino, se han hecho varios piquetes que dan un total de 308 metros de largo, por una altura media de 2.50 y 2 metros de ancho. Se transportaron 2,559, carretadas de tierra [...] removieron con palas 270 metros cúbicos de tierra y con carretillas, 618 m. c. [...] chapodados 52 metros.
Carretera.—En la desviación de Agua [...]a, se hicieron 494 metros de calle [...]acer varios cortes de 3 y ½ metros de ancho, por 1.25 de alto, poco más ó menos.
Desviación del Roble.—En este trabajo, se han hecho 460 m. de calle completamente terminados, habiendo tenido que hacerse cortes de 2.50 m. de ancho por 1.50 de alto, próximamente. Se han construido varios terraplenes que dan un total de 140 metros de largo, por una altura de 1.50 y una anchura de 7 metros. Además, quedó comenzado para la semana entrante, otro terraplén de 140 metros de largo, por dos de alto y 8 de ancho.
En la zona de Ayagualo.—Se pulieron 780 metros de calle. Se han nivelado 1,000 metros. Durante estas tres semanas se han hecho explotar 45 taladros, los que dieron muy buen resultado. Las carretas han estado acopiando material para la construcción del puente sobre el río del Jute, el que se comenzó esta semana habiéndose ya terminado la excavación de las cavas.
San Ramón.—Se acopiaron mil tejas para la construcción de la casa de Escuela de niñas. Se prosiguió el trabajo de construcción de la línea telefónica que viene de Jerusalén.
Analquito.—Se continuaron los trabajos de refección de los caminos vecinales, con treinta y dos peones y un caporal, erogándose $ 63.62. Se desyerbó el Cementerio General, con un gasto de $ 7.
Oratorio.—Se limpió el Cementerio General; se arregló el cerco que lo circunda y se blanqueron las paredes de la mediagua de este mismo, con cinco operarios, erogándose $7.00.
Tenancingo.—Se terminó la compostura de los caminos vecinales, con diez operarios y un albañil, erogándose $ 21.
San Pedro Perulapan.—Se terminó el dique de mampostería en la calle nueva que conduce á Suchitoto, con un albañil y seis operarios, erogándose $ 15.75.
Guayabal.—Se dió principio á los trabajos de introducción de agua potable, bajo la dirección de un práctico y quince operarios, habiéndose construido ciento cincuenta yardas de zanja y setecientas veinticinco de calle; ascendiendo el valor de la planilla á $22.75.