# Nuevos trenes de CAF para Renfe Cercanías AM

Los nuevos trenes de CAF para Renfe Cercanías AM serán una serie de trenes aún sin numerar fabricados por la empresa CAF para Renfe Cercanías AM (antigua FEVE).
Se tratan de 31 trenes para la red de ancho métrico de Asturias y Cantabria adjudicados en 2020 a CAF. En 2023 se destapó el «fiasco ferroviario», por el que se descubrió que el diseño de estos trenes se había paralizado en 2021 puesto que se encargaron incumpliendo el gálibo existente en la red. De haberse fabricado con el diseño acordado, las unidades no hubieran cabido por varios túneles.
Tras destaparse el fiasco se retomó el diseño y se comenzó la construcción de las primeras unidades en 2024. Entrarán en circulación en 2026.

## Historia
### Licitación y adjudicación

En febrero de 2019 la empresa española Renfe Operadora sacó la licitación la compra de nuevos trenes para su servicio comercial Renfe Cercanías AM. Este servicio era el heredero directo de la antigua FEVE, empresa integrada en 2013 en Renfe. Por lo tanto, se trataba de la primera vez que Renfe compraba trenes para su servicio en vías de ancho métrico. La licitación fue conjunta a una enorme inversión que realizó su compañía para aumentar su parque móvil de Cercanías.
Estaba prevista la compra de 37 trenes en ancho métrico, divididos de la siguiente manera en dos lotes diferentes:
* 31 trenes de Cercanías AM: Se trata del lote del que surgió esta serie. Incluye 31 trenes para prestar servicios de Cercanías en la red de ancho métrico de Asturias y Cantabria. En 2023 el contrato se amplió a 38 unidades, incorporando 7 más.
* 6 trenes alpinos para Cercanías Madrid: Este segundo lote formó una serie aún sin numerar e incluía la compra de 6 trenes "alpinos" para línea C-9 Cercedilla-Cotos de Cercanías Madrid. La primera unidad finalizó su construcción en 2024 y la serie sustituirá a la Serie 442 de Renfe.
A la licitación sólo se presentaron dos empresas: CAF y Stadler Rail Valencia.
El 29 de junio de 2020 el Consejo de Administración de Renfe acordó adjudicar el contrato de los 37 trenes a la empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). El contrato también incluía el mantenimiento de los 6 alpinos y de 15 de los estándar durante 15 años. En total el desembolso previsto por la compra y mantenimiento parcial de los trenes se situó en 258 millones de euros. A lo que respecta al lote de 31 trenes, este costó inicialmente 196,3 millones (IVA incluido), una rebaja del 28,2% sobre el precio de licitación, si bien posteriormente se aumentaría.La formalización del contrato entre Renfe y CAF se firmó el 29 de diciembre de 2020.
Los 31 trenes de ancho métrico irían destinados especialmente a las redes de Cercanías de Asturias y de Cantabria. La flota existente en 2020 tenía una antigüedad media alta: de 28 años, por lo que Renfe preveía bajar esa media hasta los 15 años. La adjudicación recogía la construcción de 26 trenes eléctricos y 5 híbridos (eléctrico/diésel), los cuales podrían alcanzar una velocidad máxima de 100 km/h.
De manera paralela en diciembre de 2020 la empresa Euskotren adjudicó a CAF la fabricación de otros trenes de ancho métrico, los cuales se presentaron ya construidos en enero de 2023.

### El fiasco ferroviario (2023)

El 24 de enero de 2023 el periódico asturiano El Comercio, a instancias del periodista Ramón Muñiz, publicó una noticia cuyo titular era «Feve sigue sin recibir los trenes que encargó hace tres años por una confusión en sus dimensiones». La sospecha vino por la comparativa entre el pedido que adjudicó Euskotren en diciembre de 2020, que estaba a punto de entrar en funcionamiento, y el que había hecho Renfe en junio de 2020, donde no había ni el menor rastro de su fabricación.
Ese mismo día el Ministerio de Transportes reconoció que, debido a un error, en el pliego de licitación hecho por Renfe venía recogido un gálibo (tamaño interior de un túnel) mayor al que existe en la realidad. Por lo tanto, de haberse fabricado, estos trenes no habrían entrado por los túneles de parte de la red.
Oficialmente, en noviembre de 2020 los ingenieros de la empresa CAF llegaron a la conclusión de que los trenes solicitados por Renfe eran muy grandes para los túneles realmente existentes. Todo esto gracias a un proceso de indagación con Adif, empresa propietaria de la infraestructura. Aun así, CAF no abandonó la adjudicación que acababa de recibir y el 29 de diciembre de 2020 firmó la formalización del contrato con Renfe, la cual ignoraba este asunto.
El 26 de febrero de 2021 Renfe comunicó a CAF que había descubierto el problema y paralizó el contrato. No lo retomaría hasta que se destapó el problema.
Tras destaparse en enero de 2023, el fiasco fue denominado como «chapuza incalificable» por Miguel Ángel Revilla, entonces presidente de Cantabria, región afectada por el fiasco. Los gobiernos autonómicos de Asturias y Cantabria pidieron explicaciones de lo sucedido, al ver que la entrada en funcionamiento de esta nueva serie se había retrasado en consideración.
El 20 de febrero de 2023 el ministerio de Transportes, el Gobierno de Asturias y el Gobierno de Cantabria firman los denominados «acuerdos de la Castellana», una serie de compensaciones desde el gobierno central hacia ambas regiones damnificadas.Entre las medidas estaba: Prolongar la gratuidad de Cercanías durante los años 2025 y 2026 (si bien esto no se pudo cumplir) y ampliar el contrato en 7 trenes, llegando a los 38.
El fiasco ferroviario provocó la dimisión el 20 de febrero de 2023 Isaías Táboas, presidente de Renfe, y de Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes.

### Reactivación del contrato

El contrato se reactivó y CAF pudo llevar a cabo el diseño de las 31 unidades inicialmente acordadas, cumpliendo esta vez los gálibos existentes en la red.
El 26 de febrero de 2024 un acto oficial dio inicio a la construcción de las 10 primeras unidades.La fabricación de las unidades se realiza íntegramente en la planta de CAF en Beasáin (Guipúzcoa). Se previó su entrada en funcionamiento en 2026.Para ajustarse a la inflación el coste del pedido de los 31 trenes aumentó en diciembre de 2024 desde los 196 millones de euros acordados en 2020 a 219,7 millones.Todavía no se ha formalizado el contrato de los 7 nuevos trenes incluidos en los «acuerdos de la Castellana».

## Descripción

Los trenes de esta nueva serie, que aún no ha sido numerada, serán de ancho de vía métrico (1.000 mm), de tracción eléctrica y contarán con dos subseries: Una subserie tendrá 3 coches y otra 2 coches.Podrán alcanzar una velocidad máxima de 100 km/h.
En su interior contarán con zonas para bicicletas y carritos de bebés, pantallas de información, WiFi y enchufes, así como conexión USB en todas las plazas, entre otros servicios, como baños. Los trenes serán 100% accesibles.