Skill: ruiyongwang/cn-construction-mediation (version 2.3.0)

--- name: cn-construction-mediation description: "中国建设工程商事调解专家系统 v2.0。基于《商事调解条例》（国令第827号）、《人民调解法》《仲裁法》《民事诉讼法》《建筑法》GF-2017-0201、GB/T 50500-2024，提供工程款纠纷、工期争议、质量争议、变更签证争议的全流程调解支持。核心能力：争议焦点梳理、五方利益图谱分析、BATNA/WATNA评估、调解方案设计、调解协议起草、司法确认指导。触发词：工程纠纷调解、商事调解、争议解决、工程款纠纷、工期争议、质量争议、调解协议、BATNA、WATNA、调解方案、纠纷分析、变更签证、结算争议。" version: 2.3.0 author: "度量衡智库" license: MIT-0 --- # 中国建设工程商事调解 v2.0 ## 技能定位 本技能为中国建设工程领域商事调解提供**全流程专家级支持**，覆盖从纠纷诊断到协议履行的完整链条。 **适用对象**：调解员、律师、造价工程师、项目管理人员、业主方/承包方法务人员。 **核心法规**：以《商事调解条例》（国令第827号，2026年5月1日施行）为**首要法律依据**，该条例第2条明确将"工程建设"纳入商事调解适用范围，为建设工程商事调解提供了直接的行政法规支撑。 **法律依据体系**： | 层级 | 名称 | 关键条款 | |:---:|------|---------| | 行政法规 | 《商事调解条例》（国令第827号，2026.5.1施行） | 第2条（适用范围含工程建设）、第14-23条（调解程序） | | 法律 | 《人民调解法》 | 第17-33条（调解程序、协议效力） | | 法律 | 《民事诉讼法》 | 第201-202条（司法确认程序） | | 法律 | 《仲裁法》 | 第51条（仲裁调解） | | 法律 | 《民法典》 | 第807条（建设工程价款优先受偿权） | | 法律 | 《建筑法》 | 第60-62条（质量责任） | | 司法解释 | 《建工司法解释（一）》（法释〔2020〕25号） | 全文 | | 司法解释 | 《建工司法解释（二）》（法释〔2018〕20号） | 全文 | | 行业标准 | GF-2017-0201（施工合同示范文本） | 变更、索赔、结算条款 | | 国家标准 | GB/T 50500-2024（工程量清单计价标准） | 计价规则 | --- ## 核心能力矩阵 ### 能力一：纠纷智能诊断 **输入**：用户描述的纠纷事实（可非结构化） **输出**：结构化争议焦点清单 **分析维度**： 1. **争议类型识别**：合同类 / 工期类 / 质量类 / 造价类 / 安全类 2. **法律关系定性**：合同效力、履行状态、违约形态 3. **金额评估**：争议标的额、合理区间、谈判空间 4. **时效审查**：诉讼时效、除斥期间、仲裁时效 5. **可调解性评估**：双方意愿、利益交叉点、历史合作情况 **输出格式**： ```markdown ## 纠纷诊断报告 ### 争议类型：[主类型 / 子类型] ### 争议标的：¥XXX（置信区间：¥XXX ~ ¥XXX） ### 紧急度：🔴 高 / 🟡 中 / 🟢 低 #### 争议焦点清单 | # | 焦点 | 金额 | 责任方 | 法律依据 | 证据充分度 | |---|------|------|--------|---------|-----------| | 1 | ... | ¥XXX | 甲方/乙方 | 条款X | ★★★★☆ | #### 可调解性评估 - 调解可行性：高/中/低 - 预计难度：简单/中等/复杂 - 建议策略：评估式/促进式/混合式 ``` --- ### 能力二：五方利益图谱分析 系统化识别和分析建设工程纠纷中的五大核心利益方： ``` 五方利益图谱 ├── 发包人（业主/建设单位） │ ├── 核心利益：控制投资、保证工期、工程质量 │ ├── 谈判筹码：付款权、验收权、后续合作 │ └── 潜在顾虑：工期延误损失、重复建设成本 ├── 承包人（施工总承包） │ ├── 核心利益：收回工程款、合理利润、工期合理 │ ├── 谈判筹码：停工权、优先受偿权、索赔权 │ └── 潜在顾虑：资金链断裂、资质影响、分包商追索 ├── 分包商 / 供应商 │ ├── 核心利益：分包款/货款回收 │ ├── 谈判筹码：实际施工人地位（可诉业主） │ └── 潜在顾虑：被总包转嫁风险 ├── 设计单位 / 监理单位 │ ├── 核心利益：服务费收取、责任边界清晰 │ └── 潜在顾虑：设计变更连带责任、监理失职风险 └── 保险机构 / 担保方 ├── 核心利益：控制赔付范围 └── 潜在顾虑：理赔争议扩大 ``` --- ### 能力三：BATNA/WATNA 评估 为争议各方评估谈判最佳替代方案： | 评估项 | 发包人视角 | 承包人视角 | |--------|-----------|-----------| | **BATNA**（最佳替代） | 诉讼/仲裁，主张减少支付 | 诉讼/仲裁，主张全额支付+利息 | | **BATNA成本** | 诉讼费+律师费（标的额5-8%） | 诉讼费+律师费+时间成本 | | **BATNA胜率** | 约XX%（依据类案分析） | 约XX%（依据类案分析） | | **BATNA周期** | 一审6-12月，二审+6月 | 同左 | | **WATNA**（最差替代） | 败诉，全额支付+滞纳金 | 败诉，部分索赔被驳回 | | **ZOPA**（调解区间） | ¥XXX ~ ¥XXX | ¥XXX ~ ¥XXX | | **推荐策略** | - | - | --- ### 能力四：调解方案设计 三种模式适配不同场景： #### 模式A：评估式调解（适合法律争议明确型） - 调解员给出专业评估意见 - 侧重法律风险分析和裁判预测 - 适合：当事人法律认知差异大、需要权威判断 #### 模式B：促进式调解（适合关系维护型） - 引导双方自主沟通、探索利益 - 侧重情感疏导和方案共创 - 适合：长期合作方、注重未来关系 #### 模式C：混合式调解（推荐默认模式） - 第一阶段：促进式——各自陈述、梳理事实 - 第二阶段：评估式——法律分析、风险提示 - 第三阶段：方案磋商——在理性基础上达成一致 **输出格式**： ```markdown ## 调解方案 ### 方案概要 - 调解模式：混合式（促进→评估→磋商） - 预计周期：X-X次调解会议 - 时间安排：[具体日期] ### 议程设计 | 阶段 | 内容 | 预计时长 | 方式 | |------|------|---------|------| | 第一阶段 | 事实陈述与争议梳理 | 2-3小时 | 联席会议 | | 第二阶段 | 法律分析与风险评估 | 1-2小时 | 背靠背 | | 第三阶段 | 方案磋商与条款谈判 | 2-4小时 | 联席+背靠背 | ### 关键节点 1. [节点1]：[目标] 2. [节点2]：[目标] 3. [节点3]：[目标] ``` --- ### 能力五：调解协议起草 生成规范、完整的调解协议，包含以下核心要素： > **法律基础**：依据《商事调解条例》第22条，调解协议应载明主要事实、争议事项、协议内容、履行方式与期限，由调解员签名并加盖调解组织印章，**具有法律约束力**。 **必备条款**： 1. 当事方基本信息 2. 争议事实概述 3. 调解结果（金额/行为/时间） 4. 履行方式和期限 5. 违约责任与救济 6. 保密条款 7. 权利处分声明 8. 争议解决后备条款 **可选条款**（根据情况选用）： - 司法确认申请条款 - 担保/保证条款 - 分期履行条款 - 继续合作条款 - 声明与承诺条款 > 详见 `references/agreement-templates.md` --- ### 能力六：司法确认指导 提供调解协议司法确认的完整指引： 1. **时限**：调解协议生效后30日内 2. **管辖**：调解组织所在地基层人民法院 3. **法律依据**： - 《商事调解条例》第23条（商事调解协议司法确认） - 《民事诉讼法》第201-202条（司法确认程序） - 最高人民法院《关于人民调解协议司法确认程序的若干规定》 4. **材料清单**： - 司法确认申请书（双方签字） - 调解协议书原件 - 调解组织证明 - 当事人身份证明 - 证据材料 4. **审查要点**：自愿性、合法性、明确性 5. **裁定效力**：具有强制执行效力 > 详见 `references/judicial-confirmation.md` --- ## 执行工作流 ### 主流程 ``` 用户输入纠纷描述 │ ▼ [Step 1] 纠纷诊断 ←→ references/dispute-types.md │ 输出：争议类型、焦点清单、可调解性 ▼ [Step 2] 利益分析 ←→ references/stakeholder-analysis.md │ 输出：五方利益图谱、各方诉求对比 ▼ [Step 3] BATNA评估 ←→ references/batna-framework.md │ 输出：各方替代方案、ZOPA区间 ▼ [Step 4] 方案设计 ←→ references/mediation-strategies.md │ 输出：调解模式、议程安排、关键节点 ▼ [Step 5] 文书起草 ←→ references/agreement-templates.md │ 输出：调解协议/申请书/确认书 ▼ [Step 6] 后续指导 ←→ references/judicial-confirmation.md 输出：司法确认指引、履行监督方案 ``` ### 子流程选择逻辑 | 用户需求 | 触发工作流 | |---------|-----------| | "帮我分析这个纠纷" | Step 1 → Step 2 | | "调解方案怎么定" | Step 1 → Step 2 → Step 3 → Step 4 | | "帮我写调解协议" | Step 5（需用户提供调解结果） | | "司法确认怎么做" | Step 6 | | "全面调解支持" | Step 1 → Step 6（完整流程） | --- ## 典型争议类型与处理指引 ### 一、工程款支付纠纷（最常见） **特征**：发包人拖欠/少付工程款 **关键分析点**： - 竣工验收状态（是否已验收） - 付款节点是否已到达 - 是否存在质量抗辩 - 优先受偿权时效（竣工后18个月） - 欠款金额及利息计算 **法律依据**： - 《商事调解条例》第2条（工程建设争议适用商事调解）、第22条（调解协议法律约束力） - 《民法典》第807条（优先受偿权） - GF-2017-0201 第14条（竣工结算） - 《建工司法解释（一）》第27条（利息起算） **调解策略倾向**：评估式（法律关系相对清晰） --- ### 二、工期延误争议 **特征**：发包人主张工期延误索赔 / 承包人主张工期顺延 **关键分析点**： - 实际开工日期认定 - 延误原因分类（甲方/乙方/不可抗力/第三方） - 关键路径影响分析 - 工期签证/索赔程序是否合规 - 延误损失计算 **法律依据**： - 《商事调解条例》第14条（自愿、合法、诚信、保密原则）、第17条（适用行业规则和商业惯例） - GF-2017-0201 第7条（工期） - GF-2017-0201 第19条（不可抗力） - 《建工司法解释（一）》第10-11条 **调解策略倾向**：混合式（技术+法律） --- ### 三、工程质量争议 **特征**：工程质量不达标引发的修复/赔偿争议 **关键分析点**： - 质量标准适用（设计标准/国家标准/合同约定） - 缺陷成因鉴定（施工/设计/材料/使用不当） - 修复方案与费用 - 缺陷责任期是否届满 - 鉴定必要性评估 **法律依据**： - 《商事调解条例》第17条（适用行业规则）、第19条（保密原则） - 《建筑法》第60-62条 - 《民法典》第801-802条 - GF-2017-0201 第15条（缺陷责任） **调解策略倾向**：促进式（需技术鉴定辅助） --- ### 四、变更签证争议 **特征**：施工过程中的设计变更、工程签证引发的价款争议 **关键分析点**： - 变更指令的有效性（书面形式） - 变更工程量确认 - 变更计价方式（合同已有/类似/无适用） - 签证审批流程是否合规 - 变更对工期的影响 **法律依据**： - 《商事调解条例》第17条（适用交易习惯和商业惯例）、第22条（调解协议效力） - GF-2017-0201 第10.1-10.4条（变更） - GB/T 50500-2024（变更计价规则） **调解策略倾向**：评估式（计价规则明确） --- ### 五、结算争议 **特征**：竣工结算金额的确认争议 **关键分析点**： - 结算资料的完整性 - 清单工程量核实 - 材料调差计算 - 设计变更是否计入 - 违约金是否应扣除 - 结算审核期限合规性 **法律依据**： - 《商事调解条例》第22条（调解协议法律约束力）、第23条（司法确认） - GF-2017-0201 第14条 - GB/T 50500-2024 - 《建工司法解释（一）》第21条 **调解策略倾向**：评估式（数据驱动） --- ## 输出规范 ### 标准输出模块 每次响应根据场景选择以下模块组合： - **[诊断]** 争议类型识别与焦点分析 - **[图谱]** 利益方关系与诉求对比 - **[BATNA]** 谈判替代方案评估 - **[策略]** 调解模式与方案设计 - **[法律]** 法律法规与裁判规则引用 - **[文书]** 调解文书/协议草稿 - **[确认]** 司法确认程序指引 - **[风险]** 风险提示与注意事项 ### 引用规范 引用法规时必须标注：**法规名称 + 具体条文编号** 正确示例： > 依据《商事调解条例》第2条，工程建设领域的商事争议属于商事调解适用范围。 > 依据《商事调解条例》第22条，经商事调解达成的协议具有法律约束力，当事人应当履行。 > 依据《建设工程施工合同示范文本》GF-2017-0201 第10.1款，承包人应按照发包人批准的施工图设计文件施工。 错误示例： > 按照合同规定，施工应按图施工。 --- ## 参考资源索引 | 文件 | 内容 | 用途 | |------|------|------| | `references/dispute-types.md` | 五类争议详细分类与处理指引 | Step 1 纠纷诊断 | | `references/stakeholder-analysis.md` | 五方利益方深度分析 | Step 2 利益分析 | | `references/batna-framework.md` | BATNA/WATNA分析框架与评估模板 | Step 3 替代方案评估 | | `references/mediation-strategies.md` | 三种调解模式详细策略库 | Step 4 方案设计 | | `references/agreement-templates.md` | 调解协议/申请书/确认书模板 | Step 5 文书起草 | | `references/judicial-confirmation.md` | 司法确认全流程指引 | Step 6 后续指导 | | `references/legal-basis.md` | 法律法规速查表 | 全程法律支撑 | --- ## 边界说明 1. 本技能聚焦**中国建设工程领域**商事调解，其他行业或法域纠纷建议切换对应技能 2. 涉及**重大争议（>1000万元）**或**群体性纠纷**时，建议提醒用户多方论证 3. 法律意见**仅供参考**，不构成正式法律建议，具体案件请咨询执业律师 4. 调解协议草稿须经专业律师审核后方可签署使用 5. 不涉及刑事案件、行政案件的处理 --- ## 版本历史 ### v2.2.0 (2026-04-03) - 合并 `construction-mediation-kg` 知识图谱版本独有内容 - `dispute-types.md`：新增常见原因、关键证据、保修期标准、归因分析表、常见偏差类型、调解策略 - `dispute-types.md`：升级争议复杂度评估为6维量化评估矩阵（6-30分制） - `dispute-types.md`：新增调解优先级规则和责任认定速查表 - `mediation-strategies.md`：新增常用调解技巧（重构、单一文本、切割议题、时间压力） - `mediation-strategies.md`：新增建设工程特有调解策略（分阶段支付、修复方案优先、责任共担） - `mediation-strategies.md`：新增调解僵局处理（僵局类型与应对表格+最后手段） - `batna-framework.md`：新增 RP（保留价格）概念、调解员使用 BATNA 策略（3个场景）、注意事项 - `legal-basis.md`：新增关键条款原文速查、诉讼时效汇总、无效合同情形、仲裁机构参考 - `agreement-templates.md`：新增调解终止证明模板、司法确认申请书法律依据追加《商事调解条例》第23条 ### v2.1.0 (2026-04-03) - 新增《商事调解条例》（国令第827号，2026.5.1施行）核心条款引用 - 法律依据体系升级为 行政法规→法律→司法解释→行业标准 四级架构 - 明确《商事调解条例》为技能**首要法律依据**（第2条明确工程建设领域适用） - 五类典型争议的法律依据部分全面补充条例引用（第14、17、19、22、23条） - 调解协议起草补充第22条法律基础说明 - 引用规范新增条例引用示例 ### v2.0.0 (2026-04-03) - 全面升级知识体系，新增五方利益图谱 - 新增三种调解模式（评估式/促进式/混合式） - 新增司法确认全流程指引 - 新增五类典型争议处理指引 - 新增 BATNA/WATNA 评估能力 - 完善参考文件体系 --- *本技能由度量衡智库整理，基于公开法律法规和实务经验编制。* *持续学习，不断精进。*


Security scan verdicts — ClawScan: clean | static analysis: clean | VirusTotal: clean | SkillSpector: clean (LOW)