Skill: allenwenpeng/task-closed-loop (version 1.0.0)

# 任务闭环管理技能 ## 📚 技能概述 **任务闭环管理**是一种确保任务从创建到完成全程可追踪、可验证的管理方法。 **核心原则**: 凡事有交代，件件有着落，事事有回音 **学习时间**: 2026-04-10 **适用范围**: 量化团队全体成员 (Master, Radar, Analyst, Risk, Coder) --- ## 🎯 任务闭环流程 ### 阶段 1: 任务创建 (Create) | 要素 | 说明 | 示例 | |------|------|------| | **任务名称** | 简洁明确 | 数据质量修复 | | **任务描述** | 详细说明 | 修复 4 月 1-7 日数据重复问题 | | **负责人** | 明确 Agent | Master(主导) + Radar + Coder | | **截止时间** | 明确时间点 | 2026-04-10 20:00 | | **优先级** | P0/P1/P2/P3 | P0(紧急重要) | | **验收标准** | 可验证的结果 | 数据无重复，验证通过 | **任务创建模板**: ```markdown ## 任务：[任务名称] **描述**: [详细说明] **负责人**: [Agent] **截止时间**: YYYY-MM-DD HH:MM **优先级**: P0/P1/P2/P3 **验收标准**: - [ ] 标准 1 - [ ] 标准 2 ``` --- ### 阶段 2: 任务分配 (Assign) **分配原则**: 1. **能力匹配** - 任务与 Agent 职责匹配 2. **负荷均衡** - 避免单 Agent 过载 3. **明确期望** - 清晰传达验收标准 **分配流程**: ``` Master 创建任务 → 确认负责人 → 负责人确认接收 → 开始执行 ``` --- ### 阶段 3: 任务执行 (Execute) **执行要求**: 1. **进度汇报** - 每 2 小时汇报一次进展 2. **问题上报** - 遇到阻碍立即汇报 3. **变更申请** - 范围/时间变更需申请 **进度汇报模板**: ```markdown 【任务进度汇报】 任务：[任务名称] 当前进度：XX% 已完成：[完成内容] 待完成：[剩余内容] 问题/风险：[如有] 下一步：[下一步计划] ``` --- ### 阶段 4: 任务验证 (Verify) **验证流程**: ``` 负责人提交 → Master 验证 → Boss 确认 → 闭环完成 ``` **验证标准**: 1. **结果验证** - 是否达到验收标准 2. **质量验证** - 是否符合质量要求 3. **文档验证** - 是否有完整记录 **验证检查表**: - [ ] 任务目标已达成 - [ ] 验收标准已满足 - [ ] 文档已归档 - [ ] 经验已总结 --- ### 阶段 5: 任务总结 (Summarize) **总结内容**: 1. **结果总结** - 任务完成情况 2. **经验教训** - 做得好的/需要改进的 3. **知识沉淀** - 形成文档/流程/规范 **总结模板**: ```markdown ## 任务总结：[任务名称] ### 结果 - 状态：✅ 完成 / ❌ 未完成 - 完成时间：YYYY-MM-DD HH:MM - 实际耗时：X 小时 ### 经验教训 **做得好的**: 1. ... 2. ... **需要改进的**: 1. ... 2. ... ### 知识沉淀 - [ ] 文档已更新 - [ ] 流程已优化 - [ ] 规范已建立 ``` --- ## 🔧 工具与模板 ### 任务追踪表 | 任务 ID | 任务名称 | 负责人 | 状态 | 创建时间 | 截止时间 | 完成时间 | |---------|----------|--------|------|----------|----------|----------| | TASK-001 | 数据质量修复 | Master | ✅ | 04-10 09:00 | 04-10 20:00 | 04-10 18:00 | ### 任务状态定义 | 状态 | 说明 | 颜色 | |------|------|------| | **待办** | 已创建，未开始 | 🟡 | | **进行中** | 已开始执行 | 🔵 | | **待验证** | 已完成，待验证 | 🟣 | | **已完成** | 已验证通过 | ✅ | | **已关闭** | 已总结归档 | 🟢 | | **已取消** | 任务取消 | ❌ | --- ## 📋 闭环管理红线 ### 必须遵守的规则 1. **任务创建必须明确验收标准** - 无标准不创建 2. **任务执行必须进度汇报** - 无汇报不执行 3. **任务完成必须验证确认** - 无验证不关闭 4. **任务结束必须总结归档** - 无总结不闭环 ### 禁止行为 - ❌ 任务无明确负责人 - ❌ 任务无明确截止时间 - ❌ 任务执行无进度汇报 - ❌ 任务完成无验证确认 - ❌ 任务结束无总结归档 --- ## 🎯 实际应用场景 ### 场景 1: 数据质量问题 | 阶段 | 操作 | 输出 | |------|------|------| | 创建 | Master 创建任务，明确验收标准 | 任务卡片 | | 分配 | 分配给 Radar(数据) + Coder(脚本) | 负责人确认 | | 执行 | Radar 分析根因，Coder 修复脚本 | 进度汇报 | | 验证 | Master 验证数据质量 | 验证报告 | | 总结 | 形成数据质量标准规范 | 总结文档 | ### 场景 2: Agent 汇报机制修复 | 阶段 | 操作 | 输出 | |------|------|------| | 创建 | Boss 提出要求，Master 创建任务 | 任务卡片 | | 分配 | Master 负责配置 Cron 任务 | 负责人确认 | | 执行 | Master 更新 5 个任务配置 | 进度汇报 | | 验证 | Boss 验证汇报是否正常 | 验证确认 | | 总结 | 形成任务配置规范 | 总结文档 | ### 场景 3: 模型超时修复 | 阶段 | 操作 | 输出 | |------|------|------| | 创建 | Boss 提出需求，Master 创建任务 | 任务卡片 | | 分配 | Master 负责配置备用模型 | 负责人确认 | | 执行 | Master 配置 fallbacks | 进度汇报 | | 验证 | 观察次日任务执行情况 | 验证报告 | | 总结 | 形成模型配置规范 | 总结文档 | --- ## 📅 学习任务 | 周次 | 日期 | 学习内容 | 实践案例 | 确认 | |------|------|----------|----------|------| | 第 1 周 | 2026-04-10 | 任务闭环流程 | 今日任务追踪 | ⏳ | | 第 2 周 | 2026-04-17 | 任务分配与执行 | 待应用 | ⏳ | | 第 3 周 | 2026-04-24 | 任务验证与总结 | 待应用 | ⏳ | | 第 4 周 | 2026-05-01 | 闭环管理优化 | 待应用 | ⏳ | **完成条件**: 4 次学习 + 4 个实际应用案例 → 关闭学习任务 --- ## 🔧 实际应用案例 ### 案例 1: 数据质量问题修复（2026-04-10） | 闭环阶段 | 应用内容 | |----------|----------| | **创建** | Boss 发现数据异常，Master 创建任务 | | **分配** | Master(主导) + Radar(数据) + Coder(脚本) | | **执行** | Radar 分析根因，Coder 修复脚本，每 2 小时汇报 | | **验证** | Master 验证数据无重复，Boss 确认 | | **总结** | 形成《数据质量标准规范》 | **状态**: ✅ 已完成闭环 --- **技能版本**: 1.0 **创建日期**: 2026-04-10 **评审周期**: 每周一次，4 次后关闭


Security scan verdicts — ClawScan: clean | static analysis: clean | VirusTotal: clean | SkillSpector: clean (LOW)