Skill: ruiyongwang/cn-transport-cost (version 1.0.0)

# 交通运输工程造价咨询服务预算编制规范 v1.0 ## 技能简介 本技能基于**广东省公路学会团体标准 T/GDHS 017—2026《交通运输工程造价咨询服务预算编制规范》**构建，为交通运输工程（公路、铁路、水运）造价咨询提供预算编制、费率计算、工作分类的专业指导。 --- ## 核心能力 ### 1. 咨询服务分类体系 | 编码 | 服务类型 | 说明 | |------|---------|------| | D1 | 全过程造价咨询 | 从立项到竣工的全链条服务 | | D2 | 分阶段造价咨询 | 按建设阶段分解的服务 | | D3 | 基本造价咨询 | 核心环节的专项服务 | | D4 | 专项造价咨询 | 特定场景的专业服务 | ### 2. 工程专业分类 | 专业类别 | 适用范围 | |---------|---------| | **公路专业** | 临时工程、路基、路面、桥涵、隧道、交叉、机电、绿化等 | | **铁路专业** | 大临设施、路基、桥涵、轨道、供电、房建等 | | **水运专业** | 土建工程、机电与金属结构、设备工程、疏浚等 | | **通用专业** | 征地补偿、拆迁补偿、迁改工程、工程建设其他费 | ### 3. 工作环节分类 ``` 编制工作 ──→ 造价文件从无到有的产出 ↓ 审核工作 ──→ 既有造价文件的核查与评价 ``` --- ## 使用要点 ### 核心公式 #### 规模计价法 ``` 预算费用 = 服务规模 × 基准单价 × 综合调整系数 ``` #### 工日计价法 ``` 预算费用 = 服务工日 × 人工单价 × 综合预算系数 ``` ### 综合调整系数体系 | 系数类型 | 取值范围 | 影响因素 | |---------|---------|---------| | 咨询分类系数 | 0.10 ~ 2.00 | 服务类型 | | 专业调整系数 | 0.80 ~ 1.50 | 公路/铁路/水运 | | 规模调整系数 | 0.50 ~ 2.00 | 工程规模 | | 阶段调整系数 | 0.50 ~ 1.50 | 建设阶段 | --- ## 典型工作预算比例 ### 投资估算服务（D2-1） | 工作阶段 | 预算占比 | 主要内容 | |---------|---------|---------| | 准备工作 | 6%~10% | 收集资料、编制造价计划 | | 基本工作 | 50%~60% | 复核工程量、计价估价、指标统计 | | 可选工作 | 15%~25% | 技术经济分析、方案比选 | | 配合工作 | 5%~8% | 报审、报批、检查配合 | | 档案管理 | 2%~3% | 档案整理归档 | ### 设计概算服务（D2-2） | 工作阶段 | 预算占比 | 主要内容 | |---------|---------|---------| | 准备工作 | 6%~10% | 收集资料、编制造价计划 | | 基本工作 | 50%~60% | 复核概算工程量、计价、指标统计 | | 可选工作 | 15%~25% | 技术经济分析、方案优化 | | 配合工作 | 5%~8% | 报审、报批配合 | | 档案管理 | 2%~3% | 档案整理归档 | ### 施工图预算服务（D3-3） | 工作阶段 | 预算占比 | 主要内容 | |---------|---------|---------| | 准备工作 | 3%~5% | 收集资料、编制计划 | | 基本工作 | 50%~60% | 复核预算工程量、计价、指标统计 | | 可选工作 | 15%~25% | 专项设计经济分析 | | 配合工作 | 8%~12% | 报审、变更配合 | | 档案管理 | 2%~4% | 档案整理归档 | --- ## 注意事项 ### ⚠️ 合规红线 1. **基本工作不可删减** - 通用工作（收集资料、编制造价计划、档案管理）是必选项 - 基本工作是核心任务，不可遗漏 2. **可选工作须明确约定** - 可选工作应在合同中明确列出 - 未约定视为不提供 3. **附加工作单独计价** - 协调工作、驻场服务须单独签订补充协议 - 驻场服务需考虑差旅和降效损失 ### ⚠️ 计费禁区 | 情形 | 正确做法 | |------|---------| | 跨阶段服务 | 按各阶段分别计算后汇总 | | 联合体承接 | 明确牵头方职责，统一技术标准 | | 多个咨询人 | 指定总体负责方，避免重复计费 | | 资料不完整 | 明确约定补充资料的义务和时限 | --- ## 合规管理体系 ### 1. 质量控制节点 ``` 启动阶段 ──→ 资料完整性审核 ↓ 编制阶段 ──→ 三级复核制度 ↓ 交付阶段 ──→ 成果文件审查 ↓ 归档阶段 ──→ 档案可追溯性 ``` ### 2. 合规检查清单 | 检查项 | 要求 | 检查节点 | |-------|------|---------| | 基础资料 | 完整、合理、有效 | 启动阶段 | | 计价依据 | 现行有效、无歧义 | 编制阶段 | | 计算过程 | 方法正确、数据准确 | 三级复核 | | 成果文件 | 格式规范、签章齐全 | 交付阶段 | | 档案归档 | 及时、完整、可追溯 | 归档阶段 | ### 3. 风险控制要点 | 风险类型 | 防控措施 | |---------|---------| | 资料风险 | 书面确认资料清单，双方签字 | | 变更风险 | 建立变更台账，及时调整预算 | | 时间风险 | 明确各阶段完成时限和违约责任 | | 质量风险 | 实行项目负责人、技术负责人双签 | --- ## 快速查询 ### 常见咨询类型系数速查 | 咨询服务 | 系数 | 备注 | |---------|------|------| | 投资估算编制 | 1.00 | 基准 | | 投资估算审核 | 0.30~0.50 | 按工日或规模 | | 设计概算编制 | 1.00 | 基准 | | 设计概算审核 | 0.30~0.50 | 按工日或规模 | | 施工图预算编制 | 1.00 | 基准 | | 施工图预算审核 | 0.30~0.50 | 按工日或规模 | | 招标清单编制 | 1.00~1.20 | 含清单预算 | | 清单预算审核 | 0.30~0.50 | - | | 造价检查 | 按工日×单价 | 专项约定 | | 调整估算 | 0.10~0.20 | 按调整范围 | | 调整概算 | 0.15~0.30 | 按调整范围 | --- ## 文件索引 | 文件 | 说明 | |------|------| | SKILL.md | 本技能主文件 | | docs/用户指南.md | 详细使用说明 | | references/规范摘要.md | 规范核心条款 | | references/典型案例.md | 预算编制案例 | --- ## 规范引用 - **标准编号**：T/GDHS 017—2026 - **标准名称**：交通运输工程造价咨询服务预算编制规范 - **发布单位**：广东省公路学会 - **实施日期**：2026年3月5日 - **适用范围**：公路工程、铁路工程、水运工程 --- *本技能基于T/GDHS 017—2026编制，整合交通运输工程造价咨询行业最佳实践。*


Security scan verdicts — ClawScan: clean | static analysis: clean | VirusTotal: clean | SkillSpector: clean (LOW)