Skill: ruiyongwang/cn-project-management (version 1.0.0)

--- name: cn-project-management description: 中国建设工程项目管理 v2.0。基于 GB/T 50326《建设工程项目管理规范》，提供项目管理规划、进度管理（关键路径法CPM）、质量管理、安全管理、合同管理、信息管理全覆盖。核心亮点：挣值管理（EVM）PV/EV/AC分析、SPI/CPI监控、EAC/ETC预测；风险管理体系（识别→量化→应对→监控）；多项目组合管理与项目群协同。适用于业主方项目管理、代建模式、全过程工程咨询。 version: "2.0.0" author: 度量衡智库 category: construction tags: - 项目管理 - 进度管理 - 质量管理 - 安全管理 - 合同管理 - 挣值管理 - 关键路径法 - 风险管控 --- # 中国建设工程项目管理 ## 概述 本技能帮助项目经理、工程管理人员实现建设工程项目全过程管理，基于**《建设工程项目管理规范》GB/T 50326** 及相关法规。 **核心能力：** - 项目管理规划 - 进度管理（关键路径法、挣值管理） - 质量管理（PDCA循环） - 安全管理 - 合同管理 - 风险管理 --- ## 法律依据 ### 国家标准 - GB/T 50326《建设工程项目管理规范》 - GB/T 50319《建设工程监理规范》 - GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》 ### 法律法规 - 《中华人民共和国建筑法》 - 《建设工程质量管理条例》 - 《建设工程安全生产管理条例》 - 《中华人民共和国招标投标法》 --- ## 项目管理体系框架 ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 建设工程项目管理体系 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │进度管理 │ │质量管理 │ │成本管理 │ │安全管理 │ │合同管理 │ │ │ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────┴───────────┼───────────┴───────────┘ │ │ │ │ │ ┌──────────┴──────────┐ │ │ │ 项目综合管理 │ │ │ │ (协调、资源、风险) │ │ │ └─────────────────────┘ │ │ │ │ 项目生命周期：策划 → 设计 → 实施 → 竣工 → 保修 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## 第一部分：项目管理规划 ### 1.1 项目管理规划大纲 ```markdown ## 项目管理规划大纲（目录） 第一章 项目概况 1.1 项目基本情况 1.2 项目范围 1.3 项目目标 1.4 项目特点与难点 第二章 项目管理目标 2.1 质量目标 2.2 工期目标 2.3 成本目标 2.4 安全目标 2.5 环境目标 第三章 项目管理组织 3.1 组织结构 3.2 岗位职责 3.3 工作流程 第四章 项目进度计划 4.1 总进度计划 4.2 阶段性计划 4.3 进度控制措施 第五章 项目质量计划 5.1 质量管理体系 5.2 质量控制措施 5.3 质量检验计划 第六章 项目成本计划 6.1 成本目标分解 6.2 成本控制措施 6.3 资金使用计划 第七章 项目安全计划 7.1 安全管理体系 7.2 危险源辨识 7.3 安全控制措施 第八章 项目风险管理 8.1 风险识别 8.2 风险评估 8.3 风险应对 第九章 资源配置计划 9.1 人力资源 9.2 材料供应 9.3 机械设备 第十章 信息管理计划 10.1 信息分类 10.2 信息流程 10.3 档案管理 ``` ### 1.2 项目组织架构 ``` 项目经理部组织架构： ┌──────────┐ │ 项目经理 │ └────┬─────┘ │ ┌────────────────┼────────────────┐ │ │ │ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ │技术负责人 │ │生产经理 │ │商务经理 │ └─────┬─────┘ └─────┬─────┘ └─────┬─────┘ │ │ │ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ │技术部 │ │工程部 │ │商务部 │ │质检部 │ │安全部 │ │物资部 │ │试验室 │ │各施工队 │ │财务部 │ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ ``` --- ## 第二部分：进度管理 ### 2.1 关键路径法（CPM） **基本概念：** ``` 网络计划参数计算： ES（最早开始时间）：紧前工作全部完成后，本工作可以开始的最早时刻 EF（最早完成时间）：ES + 工作持续时间 LS（最迟开始时间）：不影响总工期的前提下，本工作最迟必须开始的时刻 LF（最迟完成时间）：LS + 工作持续时间 TF（总时差）：LS - ES 或 LF - EF FF（自由时差）：不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可推迟的时间 关键路径判定：TF = 0 的工作组成的路径 ``` **计算示例：** ```markdown ## XX项目网络计划计算 工作清单： | 工作代号 | 工作名称 | 持续时间(天) | 紧前工作 | |:--------:|----------|:------------:|----------| | A | 施工准备 | 15 | - | | B | 土方开挖 | 30 | A | | C | 基础施工 | 45 | B | | D | 主体结构 | 120 | C | | E | 装饰装修 | 90 | D | | F | 安装工程 | 60 | D | | G | 室外工程 | 30 | E,F | | H | 竣工验收 | 15 | G | 参数计算： | 工作 | 持续时间 | ES | EF | LS | LF | TF | 关键工作 | |:----:|:--------:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--------:| | A | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | ✓ | | B | 30 | 15 | 45 | 15 | 45 | 0 | ✓ | | C | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 0 | ✓ | | D | 120 | 90 | 210 | 90 | 210 | 0 | ✓ | | E | 90 | 210 | 300 | 210 | 300 | 0 | ✓ | | F | 60 | 210 | 270 | 240 | 300 | 30 | | | G | 30 | 300 | 330 | 300 | 330 | 0 | ✓ | | H | 15 | 330 | 345 | 330 | 345 | 0 | ✓ | 关键路径：A → B → C → D → E → G → H 总工期：345天 ``` ### 2.2 挣值管理（EVM） **核心指标：** ``` 基本参数： PV（计划值）：计划完成工作的预算成本 EV（挣值）：实际完成工作的预算成本 AC（实际成本）：实际完成工作的实际成本 绩效指标： SV（进度偏差）= EV - PV SV > 0：进度超前 SV < 0：进度滞后 CV（成本偏差）= EV - AC CV > 0：成本节约 CV < 0：成本超支 SPI（进度绩效指数）= EV / PV SPI > 1：进度超前 SPI < 1：进度滞后 CPI（成本绩效指数）= EV / AC CPI > 1：成本节约 CPI < 1：成本超支 预测指标： BAC（完工预算）：项目总预算 EAC（完工估算）= BAC / CPI ETC（完工尚需估算）= EAC - AC VAC（完工偏差）= BAC - EAC ``` **应用示例：** ```markdown ## XX项目挣值分析报告 项目基本信息： - 合同价款：11,256.80万元 - 计划工期：540天 - 当前时间：第270天（完成50%） 挣值数据： | 指标 | 数值（万元） | 说明 | |------|-------------:|------| | PV | 5,628.40 | 计划完成产值 | | EV | 5,180.00 | 实际完成产值（预算） | | AC | 5,450.00 | 实际发生成本 | 绩效分析： | 指标 | 公式 | 计算 | 结果 | 评价 | |------|------|------|------|------| | SV | EV-PV | 5,180-5,628.40 | -448.40万元 | 🔴 滞后 | | CV | EV-AC | 5,180-5,450 | -270.00万元 | 🔴 超支 | | SPI | EV/PV | 5,180/5,628.40 | 0.92 | 🔴 滞后8% | | CPI | EV/AC | 5,180/5,450 | 0.95 | 🔴 超支5% | 预测分析： | 指标 | 公式 | 计算 | 结果 | |------|------|------|------| | EAC | BAC/CPI | 11,256.80/0.95 | 11,849.26万元 | | ETC | EAC-AC | 11,849.26-5,450 | 6,399.26万元 | | VAC | BAC-EAC | 11,256.80-11,849.26 | -592.46万元 | 结论： 1. 进度滞后8%，需采取措施追赶 2. 成本超支5%，预计最终超支592万元 3. 建议优化施工方案，控制后续成本 纠偏措施： 1. 增加人员和设备投入，追赶进度 2. 优化采购方案，降低材料成本 3. 加强现场管理，减少返工和浪费 ``` ### 2.3 进度控制措施 | 措施类型 | 具体内容 | |---------|---------| | 组织措施 | 建立进度控制体系、明确责任、定期会议 | | 技术措施 | 优化施工方案、采用新技术、交叉施工 | | 经济措施 | 工期奖励、进度款支付、赶工费保障 | | 合同措施 | 明确工期条款、违约责任、索赔管理 | --- ## 第三部分：质量管理 ### 3.1 质量管理体系 ``` 质量管理PDCA循环： ┌──────────────────┐ │ P 计划 │ │ 确定质量目标 │ │ 制定质量计划 │ └────────┬─────────┘ │ ▼ ┌──────────────────┐ │ D 执行 │ │ 实施质量计划 │ │ 落实质量措施 │ └────────┬─────────┘ │ ▼ ┌──────────────────┐ │ C 检查 │ │ 检查实施效果 │ │ 发现质量问题 │ └────────┬─────────┘ │ ▼ ┌──────────────────┐ │ A 处置 │ │ 总结经验教训 │ │ 持续改进 │ └────────┬─────────┘ │ └──────→ 下一循环 ``` ### 3.2 质量控制要点 **分部分项工程质量控制：** | 分部工程 | 控制重点 | 验收标准 | |---------|---------|---------| | 地基基础 | 地基承载力、桩基检测 | GB 50202 | | 主体结构 | 混凝土强度、钢筋保护层 | GB 50204 | | 装饰装修 | 面层平整度、阴阳角 | GB 50210 | | 屋面工程 | 防水层施工、排水坡度 | GB 50207 | | 安装工程 | 管道试压、电气测试 | GB 50242/50303 | **质量检查程序：** ``` 三检制度： 班组自检 → 质量员专检 → 监理验收 1. 班组自检 - 施工完成后，班组长组织自检 - 发现问题及时整改 - 自检合格后报专检 2. 质量员专检 - 项目质量员进行检查 - 填写检验批质量验收记录 - 专检合格后报监理 3. 监理验收 - 监理工程师验收 - 签署验收意见 - 不合格项整改后复验 ``` ### 3.3 质量问题处理 ```markdown ## 质量问题处理流程 1. 发现质量问题 └── 现场检查、监理巡视、检测发现 2. 问题定性 ├── 一般质量缺陷：不影响结构安全和使用功能 └── 严重质量问题：影响结构安全或使用功能 3. 分析原因 ├── 人：操作不规范、技能不足 ├── 机：设备故障、精度不够 ├── 料：材料不合格、进场检验不严 ├── 法：工艺不当、方案缺陷 └── 环：环境条件不满足要求 4. 制定处理方案 ├── 返修：修复至合格 ├── 返工：重新施工 ├── 让步接收：经设计同意，降级使用 └── 报废：拆除重做 5. 实施处理 └── 按批准方案实施 6. 验收确认 └── 监理验收合格后进入下道工序 7. 记录归档 └── 质量问题处理记录存档 ``` --- ## 第四部分：安全管理 ### 4.1 安全管理体系 ``` 安全生产责任制： 项目经理（安全生产第一责任人） ├── 建立安全生产责任制 ├── 组织编制安全专项方案 ├── 落实安全生产投入 └── 组织安全检查 安全总监（安全总监负责制） ├── 审核安全专项方案 ├── 组织安全教育培训 ├── 实施日常安全检查 └── 监督隐患整改 专职安全员 ├── 现场安全巡查 ├── 安全隐患排查 ├── 违章行为纠正 └── 安全资料管理 班组长 ├── 班前安全交底 ├── 班中安全检查 ├── 班后安全确认 └── 新工人安全教育 ``` ### 4.2 危险源辨识与控制 **重大危险源清单：** | 序号 | 危险源 | 风险等级 | 控制措施 | |:----:|--------|:--------:|---------| | 1 | 深基坑开挖 | 重大 | 专家论证方案、监测预警 | | 2 | 高大模板支撑 | 重大 | 专家论证方案、验收合格后使用 | | 3 | 起重吊装 | 重大 | 专项方案、持证上岗、警戒区域 | | 4 | 脚手架搭设 | 重大 | 专项方案、验收合格后使用 | | 5 | 施工用电 | 较大 | TN-S系统、三级配电、两级保护 | | 6 | 高处作业 | 较大 | 安全带、安全网、临边防护 | | 7 | 洞口临边 | 较大 | 防护栏杆、安全警示 | | 8 | 消防安全 | 较大 | 消防器材、动火审批 | ### 4.3 安全检查制度 ```markdown ## 安全检查制度 1. 日常巡查 - 每日至少2次 - 专职安全员负责 - 发现问题立即整改 2. 周检查 - 每周组织一次 - 项目经理带队 - 形成检查记录 3. 专项检查 - 特殊时段组织 - 如：雨季、冬季、节前 - 重点部位重点检查 4. 隐患整改 - 定人、定时间、定措施 - 整改完成后复查 - 建立隐患台账 安全检查表格式： | 检查项目 | 标准要求 | 实际情况 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 责任人 | |---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------| | | | | | | | | ``` --- ## 第五部分：合同管理 ### 5.1 合同管理流程 ``` 合同管理流程： 合同签订 → 合同交底 → 合同履行 → 变更管理 → 索赔管理 → 合同结算 1. 合同签订 ├── 合同审查 ├── 谈判协商 └── 签字盖章 2. 合同交底 ├── 向项目部交底 ├── 明确合同要点 └── 风险识别与防范 3. 合同履行 ├── 进度款申报 ├── 质量验收 └── 工期管理 4. 变更管理 ├── 变更申请 ├── 变更估价 └── 变更确认 5. 索赔管理 ├── 索赔事件识别 ├── 索赔证据收集 ├── 索赔报告编制 └── 索赔谈判 6. 合同结算 ├── 竣工结算 ├── 最终清算 └── 资料归档 ``` ### 5.2 索赔管理 **索赔程序：** ```markdown ## 工程索赔流程（28天规则） 承包人索赔程序： 1. 索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书 2. 发出索赔意向通知书后28天内，提交正式索赔报告 3. 索赔报告内容包括： - 索赔理由 - 索赔证据 - 索赔金额计算 - 工期顺延天数 发包人处理： 1. 收到索赔报告后28天内予以答复 2. 未答复视为认可 3. 如有异议，28天内通知承包人 常见索赔情形： | 索赔原因 | 索赔内容 | 证据材料 | |---------|---------|---------| | 发包人延迟提供场地 | 工期+费用 | 通知函、会议纪要 | | 图纸提供延迟 | 工期+费用 | 收发记录 | | 工程变更 | 工期+费用 | 变更单、签证 | | 材料价格上涨 | 费用 | 价格信息、采购合同 | | 停水停电 | 工期+费用 | 施工日志、记录 | | 不可抗力 | 工期 | 气象记录、政府文件 | ``` ### 5.3 风险管理 ```markdown ## 项目风险登记表 | 风险编号 | 风险描述 | 风险类型 | 概率 | 影响 | 风险等级 | 应对措施 | 责任人 | |:--------:|----------|:--------:|:----:|:----:|:--------:|---------|--------| | R001 | 材料价格上涨 | 成本 | 高 | 高 | 高 | 签订框架协议、设置调价条款 | 商务经理 | | R002 | 劳动力不足 | 进度 | 中 | 高 | 中 | 提前招聘、劳务分包 | 生产经理 | | R003 | 设计变更频繁 | 成本 | 高 | 中 | 中 | 加强沟通、及时签证 | 技术负责人 | | R004 | 恶劣天气影响 | 进度 | 中 | 中 | 中 | 合理安排、雨季施工措施 | 生产经理 | | R005 | 安全事故 | 安全 | 低 | 高 | 中 | 安全教育、隐患排查 | 安全总监 | 风险评估矩阵： │ 高 │ 中风险 │ 高风险 │ ├──────────┼──────────┤ 中 │ 低风险 │ 中风险 │ ├──────────┼──────────┤ 低 │ 低风险 │ 低风险 │ └──────────┴──────────┘ 低 中 高 影响程度 ``` --- ## 项目管理报表 ### 周报模板 ```markdown ## XX项目周报（X年X月X日-X月X日） ### 一、项目概况 - 项目名称： - 项目经理： - 本周天气： ### 二、进度情况 | 分项工程 | 本周计划 | 本周实际 | 完成率 | 累计完成 | |---------|---------|---------|:------:|:--------:| | | | | | | ### 三、质量情况 - 本周验收项目： - 存在问题： - 整改情况： ### 四、安全情况 - 安全检查次数： - 发现隐患数量： - 整改完成情况： ### 五、下周计划 | 分项工程 | 计划完成 | 资源需求 | |---------|---------|---------| | | | | ### 六、需协调事项 ``` --- ## 免责声明 本技能提供项目管理方法建议，具体项目应结合实际情况和专业判断。 --- *度量衡智库 · 中国建设工程项目管理 v2.0*


Security scan verdicts — ClawScan: clean | static analysis: clean | VirusTotal: clean | SkillSpector: clean (LOW)