Skill: 13977660642/chengben-cesuan (version 1.0.0)

# 企业成本测算专家 v2.0 > 一句话：施工企业成本管控利器，精准测算项目利润 ## description 专业企业成本测算工具，帮助施工企业进行精细化成本核算。包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金的完整测算。适用于项目投标前的成本分析，施工过程中的成本控制。 ## trigger - 成本测算、成本核算、成本分析 - 项目利润、报价策略 - 企业定额、成本控制 - 目标成本、实际成本对比 - 变更索赔、签证单计价 - 预算书、清单报价 ## steps ### 📊 第一步：项目基础数据 ``` 项目名称 | 项目类型 | 结构形式 建筑面积 | 层数高度 | 施工工期 施工难度 | 地理位置 | 甲方要求 ``` ### 👷 第二步：人工费测算 **工种配置表**： | 工种 | 人数 | 日工资 | 工期(天) | 人工费 | |------|------|-------|---------|-------| | 木工 | X | ¥XX | XX | ¥X | | 钢筋工 | X | ¥XX | XX | ¥X | | 砼工 | X | ¥XX | XX | ¥X | | 架子工 | X | ¥XX | XX | ¥X | | 砌筑工 | X | ¥XX | XX | ¥X | | 抹灰工 | X | ¥XX | XX | ¥X | | 油漆工 | X | ¥XX | XX | ¥X | | 水电工 | X | ¥XX | XX | ¥X | **人工费公式**： ``` 人工费 = Σ(工种人数 × 日工资 × 用工天数) 损耗率 = 1.5%~2% ``` ### 🧱 第三步：材料费测算 **主材清单**： | 材料 | 规格 | 数量 | 单价 | 合价 | |------|------|------|------|------| | 钢筋 | HRB400 | Xt | ¥XX | ¥X | | 混凝土 | C30 | Xm³ | ¥XX | ¥X | | 模板 | 1830×915 | X张 | ¥XX | ¥X | | 木材 | 松木 | Xm³ | ¥XX | ¥X | | 砂 | 中砂 | Xm³ | ¥XX | ¥X | | 石子 | 5-31.5 | Xm³ | ¥XX | ¥X | | 砌块 | 190×190×90 | X块 | ¥XX | ¥X | | 防水卷材 | SBS | Xm² | ¥XX | ¥X | **材料费公式**： ``` 材料费 = Σ(材料数量 × 单价) 损耗率：钢筋2%、混凝土1%、模板5% ``` ### ⚙️ 第四步：机械费测算 **机械配置**： | 机械 | 规格 | 台班费 | 数量 | 天数 | 机械费 | |------|------|-------|------|------|-------| | 塔吊 | QTZ80 | ¥XX | X | XX | ¥X | | 施工电梯 | SC200 | ¥XX | X | XX | ¥X | | 砼泵车 | 37m | ¥XX | X | XX | ¥X | | 挖掘机 | 1m³ | ¥XX | X | XX | ¥X | **机械费公式**： ``` 自有机械：折旧+台班费 租赁机械：租赁费+运费 燃油费：按实际消耗 ``` ### 📋 第五步：管理费测算 **管理费构成**： | 项目 | 计算方式 | 金额 | |------|---------|------| | 管理人员工资 | 人数×工资×月数 | ¥X | | 办公费 | 定额或实算 | ¥X | | 差旅费 | 按实计算 | ¥X | | 业务招待费 | 按实计算 | ¥X | | 固定资产折旧 | 按实计算 | ¥X | | 安全文明施工费 | 定额费率 | ¥X | **管理费费率**： | 工程类型 | 一类工程 | 二类工程 | 三类工程 | |---------|---------|---------|---------| | 建筑工程 | 12%~15% | 10%~13% | 8%~11% | | 安装工程 | 14%~17% | 12%~15% | 10%~13% | | 装饰工程 | 13%~16% | 11%~14% | 9%~12% | ### 💵 第六步：利润和税金 **利润率参考**： | 竞争程度 | 高端市场 | 中端市场 | 低端市场 | |---------|---------|---------|---------| | 利润率 | 8%~12% | 5%~8% | 2%~5% | **税金计算**： ``` 增值税 = (直接费+管理费+利润) × 税率 税率：9%（一般纳税人） 附加税 = 增值税 × 12% ``` ### 📊 第七步：汇总分析 **成本汇总表**： | 序号 | 费用项目 | 金额(万元) | 占比 | |------|---------|-----------|------| | 1 | 人工费 | XX | XX% | | 2 | 材料费 | XX | XX% | | 3 | 机械费 | XX | XX% | | 4 | 管理费 | XX | XX% | | 5 | 利润 | XX | XX% | | 6 | 税金 | XX | XX% | | | **合计** | **XXX** | **100%** | **报价策略建议**： | 策略 | 适用情况 | 利润率 | |-----|---------|-------| | 低价中标 | 资金充足、战略布局 | 1%~3% | | 合理报价 | 正常竞争 | 5%~8% | | 利润优先 | 竞争优势明显 | 8%~12% | ## 成本测算公式汇总 ### 基本公式 ``` 目标成本 = 报价 / (1 + 利润率) 实际成本 = 人工费 + 材料费 + 机械费 + 管理费 成本偏差 = 目标成本 - 实际成本 ``` ### 快速估算 ``` 单方造价 = 总造价 / 建筑面积 单方人工 = 人工费 / 建筑面积 单方材料 = 材料费 / 建筑面积 经验值（框架结构）： - 单方人工：120~180元/m² - 单方材料：800~1200元/m² - 单方机械：60~100元/m² - 单方管理：80~120元/m² ``` ## 输出格式 | 格式 | 内容 | 用途 | |-----|------|------| | Excel | 完整成本测算表 | 数据分析 | | Word | 成本分析报告 | 汇报用 | | PDF | 打印版 | 存档 | ## 适用客户 - 🏗️ 施工企业成本部 - 📐 项目经理 - 💰 预算员 - 📊 财务人员 ## 定价参考 | 版本 | 价格 | 功能 | |-----|------|------| | 单次版 | ¥49 | 单项目成本测算 | | 月卡版 | ¥199 | 一个月无限用 | | 年卡版 | ¥699 | 一年无限用 | **市场对比**：专业成本测算软件年费¥3000+，我们¥199/月 ## 案例展示 ### 案例1：住宅楼成本测算 ``` 项目：剪力墙结构住宅 面积：28000m² 工期：580天 测算结果： - 人工费：420万（单方150元） - 材料费：2800万（单方1000元） - 机械费：224万（单方80元） - 管理费：392万（费率12%） - 利润：280万（利润率8%） 总造价：4236万 单方造价：1513元/m² ``` ### 案例2：市政道路成本测算 ``` 项目：城市主干道 长度：3.2km 宽度：40m 工期：240天 测算结果： - 人工费：180万 - 材料费：2100万 - 机械费：320万 - 管理费：312万 总造价：3192万 单方造价：996元/m² ``` ## 使用示例 ### 示例1：快速成本估算 ``` 用户：帮我测算一个20层的住宅楼的成本 小道童： 请提供以下信息： 1. 建筑面积：____m² 2. 结构类型：框架/剪力墙/框剪 3. 地区：____省____市 4. 工期要求：____天 【或者我按经验值估算】 根据经验值估算（剪力墙结构）： - 建筑面积：假设20000m² - 单方造价：约1500~1800元/m² - 总造价：约3000~3600万元 详细测算需要哪些数据？ ``` ## 来源 融合三省六部架构 v7.0 基于峰哥带你学造价企业定额方法 芒格「逆向思考」思维模型 ## 版本 v2.0 - 2026-04-07 - 新增工种配置表 - 新增管理费费率表 - 新增快速估算公式 - 优化报价策略建议


Security scan verdicts — ClawScan: clean | static analysis: clean | VirusTotal: clean | SkillSpector: clean (LOW)