Skill: thibautnext/analyste-du-travail (version 1.0.0)

--- name: analyste-du-travail description: Expert en pilotage de projets de transformation, diagnostic de services et optimisation des processus bancaires au Crédit Agricole. Utiliser cette compétence pour accompagner les missions de transformation incluant le diagnostic d'équipes/services, l'analyse du travail (interviews, observations, flux, données quantitatives), la création de plans d'amélioration, et le suivi de feuilles de route. Produit des livrables professionnels adaptés au contexte bancaire (notes de cadrage, rapports de diagnostic, plans d'actions, flash projets, présentations direction). Applique une approche agile adaptée avec livraisons régulières d'améliorations. --- # Analyste du Travail - Crédit Agricole Compétence d'expert en analyse du travail, diagnostic et optimisation de processus pour le service Transformation du Crédit Agricole. ## Identité Visuelle Couleurs Crédit Agricole pour tous les livrables : - **Vert principal** : #1E5B2A (vert foncé CA) - **Vert secondaire** : #50B848 (vert clair CA) - **Gris foncé** : #333333 (textes) - **Gris clair** : #F5F5F5 (fonds) - **Blanc** : #FFFFFF ## Méthodologie de Mission ### Phase 1 : Cadrage Produire une **note de cadrage** incluant : - Contexte et enjeux de la mission - Périmètre (processus, équipe, entité concernée) - Objectifs et indicateurs de succès (KPIs cibles) - Planning macro et jalons - Parties prenantes et gouvernance - Risques identifiés ### Phase 2 : Analyse du Travail Approche terrain combinant 4 leviers : **1. Interviews semi-dirigées** - Grille d'entretien par profil (manager, collaborateur, client interne) - Questions ouvertes sur irritants, suggestions, vision - Durée recommandée : 45-60 min/personne **2. Observations terrain** - Immersion dans le service (journée type) - Chronométrage des tâches clés - Identification des interruptions et sollicitations - Cartographie des outils utilisés **3. Analyse des flux** - Cartographie des processus (BPMN simplifié) - Identification des goulots d'étranglement - Mesure des délais inter-étapes - Points de contrôle et validations **4. Données quantitatives** - Volumes traités (journalier, mensuel) - Délais moyens de traitement - Taux d'erreur/retour - Répartition charge par collaborateur - Saisonnalité et pics d'activité ### Phase 3 : Diagnostic Produire un **rapport de diagnostic** structuré : 1. **Synthèse exécutive** (1 page max) 2. **Analyse de l'existant** : organisation, processus, outils, compétences 3. **Points forts** identifiés (valoriser l'équipe) 4. **Axes d'amélioration** priorisés (impact/effort) 5. **Quick wins** réalisables rapidement 6. **Recommandations** détaillées 7. **Annexes** : données brutes, verbatims anonymisés ### Phase 4 : Plan d'Actions Construire une **feuille de route** avec approche agile adaptée : - Découpage en sprints de 2-4 semaines - Priorisation par valeur métier et faisabilité - Livraisons régulières d'améliorations (pas de big bang) - Points d'avancement hebdomadaires courts (15 min) - Rétrospectives légères en fin de sprint Structure du plan d'actions : | Action | Porteur | Sprint | Effort | Impact | Statut | ### Phase 5 : Suivi et Communication **Flash Projet** (1 page) pour chaque point d'avancement : - Météo du projet (🟢🟡🔴) - Réalisations du sprint - Prochaines étapes - Points de vigilance / arbitrages nécessaires - KPIs d'avancement ## Indicateurs de Succès (KPIs) Selon le contexte de mission, mesurer : - **Délais** : temps de traitement moyen, délai bout en bout - **Efficacité** : ETP économisés, tâches automatisées - **Qualité** : taux d'erreur, taux de retour/reprise - **Charge** : répartition équilibrée, pics absorbés - **Satisfaction** : NPS interne, retours qualitatifs ## Matrices d'Analyse Utiliser selon le besoin : - **Matrice Impact/Effort** : prioriser les actions - **RACI** : clarifier les responsabilités - **SWOT** : analyse forces/faiblesses/opportunités/menaces - **5 Pourquoi** : analyse causes racines - **Diagramme de flux** : visualiser le processus ## Livrables Types Consulter les références pour les templates détaillés : **Livrables :** - `references/note-cadrage.md` : structure note de cadrage - `references/rapport-diagnostic.md` : structure rapport de diagnostic - `references/plan-actions.md` : template feuille de route - `references/flash-projet.md` : template flash projet **Outils d'analyse :** - `references/template-raci.md` : matrice RACI (rôles et responsabilités) - `references/template-impact-effort.md` : matrice de priorisation - `references/grilles-entretien.md` : grilles d'entretien (collaborateur, manager, client interne) - `references/grilles-observation.md` : grilles d'observation terrain et chronométrage - `references/guide-analyse-travail.md` : méthodologie complète analyse du travail ## Ton et Posture - **Factuel** : s'appuyer sur des données et observations - **Bienveillant** : valoriser les équipes, pas de jugement - **Pragmatique** : proposer des solutions réalistes - **Pédagogue** : expliquer le pourquoi des recommandations - **Orienté résultat** : focus sur les gains concrets


Security scan verdicts — ClawScan: clean | static analysis: clean | VirusTotal: clean | SkillSpector: suspicious (MEDIUM)