ExcelのWBS・ガントチャート

自分用に、ExcelのWBS・ガントチャート・EVMを集めました。

+ 更新履歴
    + 2019/09/14ごろ：初回アップ。
    + 2020/05/10：
        * コメントで頂いた、「ガントチャートforExcel」のリンク先を修正。
        * TalkWBSとEVMツールを追加。
        * 無料と有料に分割。
        * 無料分を使ってみて個人的に●、▲、■、その他に分類。


# 無料
## ●
### ムラカ進捗管理表
+ http://www.muraka.jp/page_02_sintyoku.htm
+ 入力項目
    + SEQ、タスク分類/タスク名(4段階)、見積工数(所要日数、投入工数/日)、日程計画(開始日、終了日)、担当、終了予定日、進捗率

### WBS作成君
+ http://srcedit.pekori.jp/tool/wbsmake.html
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se475791.html
+ 入力項目
    + No，レベル(4段階)、作業項目、先行No、工数人日、人数、担当(主、副)、状況、進捗率、開始予定、終了予定、開始実績、終了実績

### エクセル版WBS作成ツール
+ https://www.mnztech.work/2019/02/wbs.html
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/winnt/personal/se519192.html
+ 入力項目
    + 項目、項番、項目詳細、予定(開始、日数、終了)、実績(開始、終了)、予備、進捗率、担当、状態

### ブミ助
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/winnt/personal/se466334.html
+ 入力項目
    + 補正、WBS、タスク名、工数、予定(開始、終了)、実績(開始、終了)、担当、総数、進捗数、進捗、進捗工数

### たのしくはたらく
+ http://enjoyjob.net/wp/2018/04/23/excelvba01/
+ 2020/5/10時点では、サイトがなくなっていました。
+ 入力項目
    + 大項目、中項目、小項目、タスク、予定開始、予定終了、実績開始、実績終了、担当者、進捗率
 


## ▲
### 開発マイルストーン
+ http://zudajijp.zouri.jp/km/
+ ▲の理由：使いやすいが、大項目、中項目、項目の３段階しかなく、グルーピングに困る。
+ 入力項目
    + 大項目、中項目、項番、項目、予定(開始日、日数、終了日)、実績(開始、日数、終了、遅れ、進捗)、工数、先行、担当、状態




## ■
### やまガントチャート
+ http://www4.kcn.ne.jp/~yamam/soft/yamaganttchart/yamaganttchart.htm
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se457527.html
+ ■の理由：実績は開始日と終了日のみ。進捗率は無し。
+ 入力項目
    + 作業(3段階)、担当、開始(予定、実績)、終了(予定、実績)

### やまガントチャート（Excelガントチャート）祝日対応版
+ https://github.com/isaac-otao/yamaganttchart_holidays
+ ■の理由：実績は開始日と終了日のみ。進捗率は無し。

### スケジュール管理ツール for Excel(PMTS4E)
+ http://creative-1st.com/pm-wp/archives/tool/bzapp-1
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/win95/personal/se452778.html
+ ■の理由：複雑で使いこなせなかった。使いこなせば、●、▲に移動もあるかも。

### SystemWatanabe ExcelPro工程表
+ http://www.syswat.com/soft/ep05kote.html
+ ■の理由：実績は開始日と終了日のみ。進捗率は無し。
+ 入力項目
    + 内容、担当、予定日(開始、終了)、実績日(開始、終了)

### Red Warrior (3S-HACKS!)
+ http://redwarriorhacks.blog41.fc2.com/blog-entry-3.html
+ ■の理由：実績は開始日と終了日のみ。進捗率は無し。
+ 入力項目
    + 作業名、予定(開始、終了)、優先、実績(開始、終了)、期限まで、ステータス

### ITレシピ(taskline)
+ http://mitsuyahiromi.sakura.ne.jp/fswiki/wiki.cgi?page=EXCEL%A5%DE%A5%AF%A5%ED%A4%C7%A5%AC%A5%F3%A5%C8%A5%C1%A5%E3%A1%BC%A5%C8%A4%F2%BA%EE%A4%C3%A4%C6%A4%DF%A4%BF
+ ■の理由：実績は進捗率のみ。開始日と終了日は無し。
+ 入力項目
    + No、作業タスク、担当者、期間、開始日、終了日、進捗、ステータス

### Excel Apps
+ https://exl-apps.jimdo.com/ガントチャート-free/
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/winnt/personal/se490060.html
+ ■の理由：実績は進捗率のみ。開始日と終了日は無し。
+ 入力項目
    + WBS、タスク名、タイプ、選考、見積、リソース、開始日、終了日、進捗



### ガントチャーとん
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/winnt/personal/se518391.html
+ ■の理由：実績は進捗率のみ。開始日と終了日は無し。
+ 入力項目
    + ステータス、タスク(大、中、小)、開始日、終了日、工数、優先、担当、進捗率








## その他（使用目的に合わなかった）
### EVMツール ※2020/5/10に追加
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/winnt/personal/se501586.html
+ ×の理由：作業状況がわかりづらい。行追加が右クリックからのため多い場合に手間がかかって辛い。

### Excelでガントチャート
+ http://engi-seishi.la.coocan.jp/excel_sample.htm#file
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/win95/personal/se275745.html
+ ×の理由：ガントチャートが小さく使いづらい
+ 入力項目
    + 項目、計画(開始日、終了日)、実績(開始日、終了日)、完了

### エクセルガントチャート
+ http://www7b.biglobe.ne.jp/~shivasoft/
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se353330.html
+ ×の理由：チャートと日付が別シートで見づらい。


### ガントチャートforExcel
+ https://blueomega.jp/vba/
+ ×の理由：入力がフォームからのため、多い場合に手間がかかって辛い。
+ 入力項目
    + NO、項目、担当者、作業工数、進捗状況%



### Elie_Schedule
+ Yahoo!ジオシティーズにあったみたいですが、見つけることができませんでした。
+ ×の理由：チャートの描画用の設定がわかりづらい。


### d-suga.com
+ https://d-suga.com/1462
+ ×の理由：予定開始・終了とチャートのみを作成するもの。実績は無し。
+ 入力項目
    + 作業項目、進捗状況、担当者


### ExcelCharts.biz
+ http://excelcharts.biz/product/ガントチャート無料/
+ http://excelcharts.biz/ultimate/gantt-chart/
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se406841.html
+ ×の理由：予定開始・終了とチャートのみを作成するもの。実績は無し。
+ 入力項目
    + 色、項目、開始日、日数、終了日


### Hotateの苦悩
+ http://popleaf.jp/hotate/wbsガントチャートをexcelで作ってみた/
+ ×の理由：予定開始・終了とチャートのみを作成するもの。実績は無し。
+ 入力項目
    + ワークタイトル、工数、開始日、完了日

### onocom
+ http://onocom.net/blog/tag/ガントチャート/
+ https://github.com/onocom/excel-gantt-chart
+ ×の理由：実績終了日を入力しないとガントが更新されないので、作業途中の状況がガント上でわかりづらい。
+ 入力項目
    + 内容、予定(開始、終了)、実績(開始、終了)、進捗率、担当




### スケテン for Excel
+ http://siland.jp/sche-tem/download.html
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/winnt/personal/se341744.html
+ ×の理由：テンプレートのみ？


### TAKEC
+ http://takec.hatenablog.jp/entry/2018/09/21/052723
+ ×の理由：条件付き書式のみのためコピーで漏らすと手間となる。
+ 入力項目
    + 作業内容、始予定、工数、終予定、着工日、実稼働、最終日、進捗


### 工程名人(バーチャート工程表・日数版)
+ http://trust.hiho.jp/ugate/ss_barchan.html
+ ×の理由：使い方がわかりませんでした。


### 簡単！Excel工程表
+ https://soft.officelabo.net/
+ http://hp.vector.co.jp/authors/VA034330/
+ ×の理由：線を引くのみ？




### 楽助
+ http://blog.livedoor.jp/patchworkers/archives/25768966.html
+ ×の理由：別のVBA（「稲妻線」）のインストールが必要
+  「楽助」を使用する前に「稲妻線」の導入をお願いします。





## マクロが動作しなかった。

### TalkWBS ※2020/5/10に追加
+ Excel 2010で動作時に、ガント図を作成するでエラーとなって動作しない。
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se498625.html

### WBSドロワー
+ Excel 2010で起動時に「'WBS_Drawer_v2.04.xlsm'には読み取れない内容が含まれています。…」のエラーが表示され「はい」をクリック後に、ファイルは開くが、ボタンが動作しない。
+ http://www.predu.biz/tools_j.php
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se513792.html
+ 入力項目
    + Level(1,2,3)、TaskCategory、No.、Task、Item ID、Planned Date(Start、End)、Actual Date(Start、End)、Progress(%)(Expected，Actual)



# 有料
## WBSi
+ http://wbsi.web.fc2.com/

## ProjectExceller2
+ https://projectexceller.com/


## EXCEL版ガントチャート作成ツール
+ https://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/business/se457594.html


## Excel版ガントチャート(32ビット、64ビット汎用)
+ Vector:https://www.vector.co.jp/soft/winnt/personal/se480577.html
+ フリーバージョン制限:最大30タスクまで(他制限なし)
+ 入力項目
    + WBS番号、タスク名、担当(主、副）、予定(工数(主、副、計)、稼働日数、日程(開始日、終了日）、実績（工数(主、副、計）、日程（開始日、終了日）、進捗％、前提タスク