台中捷運藍線（たいちゅうしょううんらんせん、ブルーライン）は台湾台中市で計画中の台中捷運（台中MRT、台中メトロ）の地下鉄路線。同市梧棲区、沙鹿区、西屯区、西区を貫く幹線道路「（省道台12線）」の慢性的な交通渋滞を解消し、台中駅と海線と呼ばれる市沿岸部を軌道交通で直結するために計画された。かつてバス・ラピッド・トランジットで運行されていた台中BRT藍線（現在は台中市公車台湾大道幹線）の事実上の昇格、復活ともいえる。2017年に蔡英文政権の公共インフラ政策「前瞻基礎建設計画」で対象リストに含まれたことでフィジビリティスタディ（実現可能性調査、以下F/S）が加速し、2018年秋にF/Sが行政院で承認された。約2年にわたる総合計画の策定、承認を経て2020年代前半の着工が予定されている。2024年1月29日、総合計画が行政院で承認された。

 概要 

当初は台湾鉄路管理局（台鉄）海岸線沙鹿駅が起点だったが、同駅で接続する計画だったを代替する形で再開発が進む台中港方面への延伸が盛り込まれ、全長26.2km（高架12.7km、地下13.5km）となった。高架駅が9駅（BA1～BA3、B2～B7）、地下駅が9駅（B1、B8～B15）の計18駅が設置され、車両基地は台中港付近に台中港機廠と東海大学付近に東海機廠の2ヶ所設置される。

路線は南側から高架でに沿って東に進み、との交差点付近で地下区間となる。中華路（台1線）と青年路を経由して沙鹿駅に至り、再度高架区間となって鎮南路を経由して台湾大道に再合流し、福安路および安和路との交差点付近からの都心寄りでは地下となる。市政府が所在する文心路との交差点に設けられる台中市政府駅で緑線と接続。と、八徳街を経由して台中駅西側で台鉄と連絡、楽業路と進徳路に至り、三井不動産グループ進出が予定されている再開発計画地区の付近が終点となる。

総事業費は約981.49億ニュー台湾ドル（土地収用費34.04億を含む）を見込んでおり、工事費用の負担割合はは市が494.66億（市政府一般会計122.71億と市債366.95億）、中央政府の補助が452.79億となっている。

 沿革 

 第一期 

 実現可能性調査 
1990年、台湾省政府住宅及都市発展処（省住都処）が「台中都会区大衆捷運系統計画」を構想。
1998年、省住都処が「台中都会区捷運路網細部計画」策定を完成。紅、緑、藍線の3路線で藍線は東海大学から太平に至る14駅の構想だった。
1999年7月、虚省化により計画は台湾省政府から行政院交通部高速鉄路工程局（高鉄局、現在の交通部鉄道局）が引き継ぐ。
2008年11月15日、交通部、、台北市政府が捷運烏日文心北屯線の建設及び運営方針で協定を締結、藍線は高鉄局から台中市政府へと継承された。
2009年10月27日，台北市政府捷運工程局が代行していた「台中都会区大衆捷運系統路網検討計画報告書」では中核路線が1998年版の3路線から紅、緑、藍、橘線の4路線となり、中長期路線網として紫線、中核路線延伸線5路線となった。
2010年12月7日、が民間にF/S調査を委託、翌年末に完成する。
2011年11月、市交通局のF/S調査と公聴会により、台中港から太平に至る22駅となる。
2014年8月19日、市交通局は交通部へF/Sを提出、交通部は9月の審査回答でBRT藍線と重複、競合関係になることを問題視した。捷運整備の都市計画での優先度を上げるよう要請した。
2015年
7月13日、新台中市長の林佳龍は引き続き中央政府の承認を得る方向性を示すも路線や経費負担の再検討を行うと表明。
12月24日、F/S二次報告書提出；交通部は翌年3月28日に現地視察を行い、3月29日に初審会議を開いた。
2016年
6月1日、F/S三次報告書提出。
8月2日、F/S四次報告書提出。台鉄沙鹿駅から台糖生態公園に至る15駅へと改定された。
12月21日、交通部が条件付きでF/S承認。
2017年
3月3日、交通局はF/S五次報告書を提出。
3月23日，行政院が藍線を前瞻基礎建設計画のリスト入りさせることを表明、翌月に『行政院院臺經字第1060009184號』で文書化された。
12月29日、交通局F/S六次報告書を提出。
2018年
3月29日，交通部で沙鹿までのF/S正式承認、国家発展委員会への審査に送られた。
5月22日、交通局は台中港への延伸を盛り込んだF/S七次報告書を提出。
7月13日、交通部がF/S承認。
8月22日、交通部が台中港延伸を含めた修正F/S案を行政院へ提出。
9月12日、国家発展委員会の審議で承認。
10月3日、行政院がF/Sを閣議決定（『行政院臺交字第1070114003號』）。2020年起工、2030年完工を予定している。

 総合計画 
2019年
2月23日、総合計画策定業務の入札公示。
3月6日、入札審査。
3月15日、台湾世曦工程顧問公司が受注。
4月23日、世曦工程が市政府に総合計画報告を提出。
2021年
1月、B4駅が復活し、市中心部で民権路経由が台湾大道経由に改められた。
3月4日、交通部に総合計画案を提出。総事業費の見積は2駅追加や台湾大道区間での用地買収費用などで329億元増の1,309億元となった。
2022年
6月16日、環境アセスメント初期審査通過。
9月7日、環境アセスメント本審査が通過。

 今後の予定 

2031年完工。

 延伸計画 
南投延伸（取消）
台糖生態公園を起点に大里区、霧峰区、草屯鎮および南投市を経て庁舎付近に至る全長約30km、18駅の高架路線で、総事業費は750億ニュー台湾ドルを見込んでいる。かつてこの区間は戦前（大日本製糖）から1961年（台湾糖業公司）まで台湾糖業鉄道の中濁線が運行されていた。また、1990年代に霧峰まで計画されていた捷運橘線の代替案でもある。2018年1月10日、市交通局長のが南投県への延伸を盛り込んだ藍線第二期延伸構想の具体化を表明したが、2020年には（橘線）を延伸する案に切り替えられている。

太平延伸
2019年、新市長盧秀燕は南投ではなく太平区への延伸を推進すると表明した

 駅一覧 
この図は太平延伸を反映していない。

駅番号 駅名方式接続路線所在地事業用営業用日本語繁体字中国語英語藍線乗換駅を除き全ての駅名は英文も含めて仮称。B1201台中港駅Taichung Port高架台中市梧棲区十段上、三井アウトレットパーク 台中港南側B2 202梧棲駅Wuqi 台湾大道幹線公車：梧棲国小台湾大道九段と文化路一、二段交差点付近（梧棲国民小学南側）B3203大庄駅(童綜合梧棲院区)Dazhuang(Tungs' Taichung MetroHarbor Hospital Wuqi Branch) 台湾大道幹線公車：東大庒台湾大道八段と文匯街交差点付近B4204沙鹿駅(童綜合沙鹿院区)Shalu(Tungs' Taichung MetroHarbor Hospital Shalu Branch)台湾鉄路管理局：海岸線沙鹿区台湾大道七段と中山路B5204a竹林駅Zhulin 台湾大道幹線公車：竹林国小台湾大道七段と三民路交差点付近南側B6205静宜大学駅Providence University 台湾大道幹線公車：:zh:靜宜大學站台湾大道七段と英才路交差点付近（静宜大学北側二輪駐車場西側）B7206弘光科大駅Hungkuang University 台湾大道幹線公車：:zh:晉江寮站 台湾大道幹線公車：:zh:弘光科技大學站台湾大道六段上、弘光科技大学校門口南側B8207南勢坑駅Nanshikeng 台湾大道幹線公車：:zh:晉江寮站台湾大道六段上、:zh:正英路站付近B9208東海別墅駅Tunghai Villa地下 台湾大道幹線公車：:zh:東海別墅站西屯区台湾大道五段と国際街口付近B10209東海大学駅Tunghai University 台湾大道幹線公車：:zh:榮總/東海大學站台湾大道四段と一段路交差点付近附近（東海大学校門口西側）B11210澄清医院駅Cheng Ching Hospital 台湾大道幹線公車：:zh:澄清醫院站台湾大道四段と工業区一路交差点付近B12210a福安駅(中港転運站)Fu'an(Zhonggang Transfer Station) 台湾大道幹線公車：:zh:澄清醫院站台湾大道四段と安和路交差点付近B13211朝馬駅Chaoma 台湾大道幹線公車：:zh:秋紅谷站台湾大道三段と二、三段路交差点付近（北側）B14212市政府駅Taichung City Hall■ 緑線 台湾大道幹線公車：:zh:市政府站 (臺中市公車站)台湾大道二、三段と二、三段路交差点付近B15213忠明国小駅Zhongming Elementary School 台湾大道幹線公車：:zh:忠明國小站西区台湾大道二段と、忠明南路交差点付近B16214科博館駅National Museum of Natural Science 台湾大道幹線公車：:zh:科博館站台湾大道二段と交差点付近B17215茄苳脚駅Qiedongjiao 台湾大道幹線公車：:zh:茄苳腳站台湾大道二段と交差点付近B18216第二市場駅Taichung Second Public Retail Market 台湾大道幹線公車：第二市場(臺灣大道)站台湾大道一段と二段交差点付近B19217台中車站駅Taichung Main Station台湾鉄路管理局：台中線<small>（ 台湾大道幹線公車：台中火車站■ （計画中）中区と台湾大道一段交差点付近B20218台糖生態公園駅Taisugar Ecological Park東区進徳路と楽業二路交差点付近