国際宇宙ステーション組立順序（こくさいうちゅうステーションくみたてじゅんじょ）では、国際宇宙ステーション (ISS) の建設における組立順序を記述する。

シャトル退役以降の2016年現在は、有人輸送手段としてはロシアのソユーズ宇宙船のみが運用されている。また物資輸送手段としてロシアのプログレス補給船が主に使用され、2009年からは日本の宇宙ステーション補給機 (HTV) が、2012年からは米民間企業のスペースX社のドラゴンが、2013年からはオービタル・サイエンシズ社のシグナスが使用されている。2011年にアメリカのスペースシャトルが退役するまでは、有人／物資輸送の両面において主要な輸送手段として用いられていた。2008年から2015年にかけては、物資輸送手段としてヨーロッパの欧州補給機 (ATV) も用いられた。

2008年にヨーロッパ宇宙機関 (ESA) がATV1号機を打ち上げた。このATVは宇宙ステーションのリブースト（高度上昇-再加速）が可能であり、それまでロシア側が10年近く担当していたが、ヨーロッパのATVがその一部を肩代りするようになった。ATVは2015年初めにATV-5が最後のミッションを終え退役した。

2009年に日本の宇宙航空研究開発機構 (JAXA) がHTV1号機「こうのとり」を打ち上げた。2012年には米民間企業のスペースX社が、アメリカ航空宇宙局 (NASA) との契約に基づきドラゴンを打ち上げた。また、2013年からはオービタル・サイエンシズ社のシグナスも参入し、スペースシャトル退役後は、大型物資の輸送はHTVとドラゴンとシグナスによって行われている。

組立順序
+ 写真 構成要素 パッチ ミッション名 機体 打ち上げ日時 長さ(m) 幅(m) 重量(kg) ザーリャ FGB 1A/R プロトン-K 1998年11月20日 12.6 4.1 19,323 ユニティ Node 1 2A - STS-88 エンデバー 1998年12月5日 5.49 4.57 11,612 ズヴェズダ 1R プロトン-K 2000年7月12日 13.1 4.15 19,051 Z1トラス 3A - STS-92 ディスカバリー 2000年10月11日 4.9 4.2 8,755 P6トラス 4A - STS-97 エンデバー 2000年11月30日 73.2 4.9 15,824 デスティニー US Lab 5A - STS-98 アトランティス 2001年2月7日 8.53 4.27 14,515 ESP-1 5A.1 - STS-102 ディスカバリー 2001年3月8日 - - - カナダアーム2 SSRMS 6A - STS-100 エンデバー 2001年4月19日 17.6 0.35 4,899 クエスト 7A - STS-104 アトランティス 2001年7月12日 5.5 4 6,064 ピアース DC-1 4R ソユーズ-U 2001年9月14日 4.1 2.6 3,900 S0トラス 8A - STS-110 アトランティス 2002年4月8日 13.4 4.6 13.970 MBS UF2 - STS-111 エンデバー 2002年6月5日 5.7 2.9 1,450 S1トラス 9A - STS-112 アトランティス 2002年10月7日 13.7 4.6 14,120 P1トラス 11A - STS-113 エンデバー 2002年11月23日 13.7 4.6 14,000 ESP-2 LF1 - STS-114 ディスカバリー 2005年7月26日 3.65 4.9 2,676 P3/P4トラス 12A - STS-115 アトランティス 2006年9月9日 13.8 4.9 15,900 P5トラス 12A.1 - STS-116 ディスカバリー 2006年12月9日 3.4 4.6 1,818 S3/S4トラス 13A - STS-117 アトランティス 2007年6月8日 13.8 4.9 15,900 S5トラス 13A.1 - STS-118 エンデバー 2007年8月8日 3.4 4.6 1,818 ESP-3 4 2.2 3,400 ハーモニー Node 2 10A - STS-120 ディスカバリー 2007年10月23日 6.1 4.2 13,608 コロンバス 1E - STS-122 アトランティス 2008年2月7日 6.87 4.49 12,800 デクスター SPDM1J/A - STS-123エンデバー2008年3月11日 3.66 - 1,688 きぼう　船内保管室 4.2 4.4 4,200 きぼう　船内実験室1J - STS-124ディスカバリー2008年5月31日 11.2 4.4 15,900 きぼう　ロボットアーム JEMRMS 10 0.25 780 S6トラス15A - STS-119ディスカバリー2009年3月15日73.210.715,900 きぼう　船外実験プラットフォーム2J/A - STS-127エンデバー2009年7月15日 5.2 5.0 4,100 きぼう　船外パレット (地上に回収) 4.1 4.9 1,200 きぼう　衛星間通信システム 2.0 0.8 310 ポイスク MRM-25R ソユーズ-U2009年11月10日 4.05 2.55 3,670ELC-1ULF3 - STS-129アトランティス2009年11月16日 - - 6,279ELC-2 - - 6,062 トランクウィリティ Node 320A - STS-130エンデバー2010年2月8日 6.70 4.48 15,500 キューポラ 1.5 2.95 1,800 ラスヴェット MRM-1ULF4 - STS-132アトランティス2010年5月14日5.52.24,700 ELC-4ULF5 - STS-133ディスカバリー2011年2月24日 - - -恒久型多目的モジュール PMM - - - ELC-3ULF6 - STS-134エンデバー2011年5月16日 - - -アルファ磁気分光器 AMS-02 - - 6,731 Bigelow Expandable Activity ModuleスペースX CRS-8ファルコン92016年4月8日43.21,360多目的実験モジュール MLM-3R プロトン-M2021年7月21日 13 4.11 20,300欧州ロボットアーム ERA 11.3 - 630 

 今後の組立順序 
+ 画像 構成要素 パッチ ミッション名 機体 打ち上げ時期 長さ(m) 幅(m) 重量(kg)

キャンセルされたモジュール
 暫定制御モジュール (ICM) - ズヴェズダの完成により不要に（ズヴェズダの代替モジュール。必要になった場合に備え保管されている）
 推進モジュール - ズヴェズダの完成により不要に。
 居住モジュール (HAB) - 計画縮小によりキャンセル。キャンセルにより睡眠場所は米ロ区画に分散。
 乗員帰還機 (CRV) - 二機のソユーズにより置き換えられる。
 セントリフュージ実験モジュール (CAM) - 計画縮小によりキャンセル。ハーモニーに接続される予定だった。
 科学電力プラットフォーム (SPP) - ロシア区画の不足電力はアメリカ区画から供給することで代替。
 ロシア研究モジュール (RM1, RM2) - 多目的実験モジュール (Nauka) に置き換えられる。
 汎用ドッキングモジュール (UDM) - 接続予定だったロシア研究モジュールのキャンセルにより不要に。その後、ロシアのノードモジュールとして復活し、建造が行われているが、ロシアのISS存続問題に絡んで先行きは不明。

提案されていたモジュール

下記は提案が行われたモジュールで、ISSの計画としては承認されていない構想レベルのもの。

 ナーダルモジュール - 改良されたUDM。2013年の打ち上げが提案されていた
 科学・エネルギーモジュール - RM1, RM2とSPPの一部を組み合わせたもの。2014年, 2015年計2機の打ち上げが提案されていた。
 ノード4 - ドッキングハブシステム (DHS) としても知られている 宇宙船やモジュールのためのさらなるドッキングポートを提供するために一時提案がされていた。
 Nautilus-X セントリフュージ デモンストレーション - 遠心力により人工重力を生み出す実証機。睡眠モジュールとして機能する構想だった。

下記モジュールは提案されたものの後に放棄された。
 商業用エンタープライズモジュール - エンターテイメントとスタジオのモジュール。

フライト番号・識別コード
※計画時のままなので順序どおりに番号が振られていないことに留意。
フライト番号
 各国・各機関のフライトごとの順番を表す番号

フライト識別コード
各国・各機関のフライトを表す頭文字
 A - のフライト
 R - のフライト
 J - のフライト
 E - ヨーロッパ宇宙機関のフライト
 LF - 補給フライト
 UF - 利用フライト
 ULF - 利用補給フライト