台鉄捷運化（たいてつしょううんか）とは台湾の国鉄に相当する台湾鉄路管理局（現台湾鉄路公司）と中華民国政府が進めている、台湾鉄道の短距離旅客輸送の改善計画の総称である。

 概略 
捷運は日本でいう都市の通勤路線や地下鉄に相当し、捷運化とは台湾国鉄をそのような日常の用に使いやすいものにする事を意味する。

例えば、従来台湾鉄路管理局のダイヤは長距離の優等列車や貨物列車を中心に組まれており、その隙間を埋める普通列車は発車間隔が一定せず、途中駅で待避のために長時間停車し、そもそも列車本数が少なく利用しにくかった。これに対して1990年代に整備された捷運は、パターンダイヤを基調とし、頻繁に発着しその利便性から国民に好評だった。このような捷運の特徴を国鉄に導入するのが鉄道レベルで見た捷運化の発想である。より広い意味では、政府の国土開発の新十大建設の一つとして、台湾西側を複数の主要な都市とそれを取り囲む生活圏に再編する開発案でもあり、どちらの意味でも使われる。

人口が比較的密集している西部幹線沿線を主要な都市を核とした北部、中部、南部生活圏に分化させる。ハード面では各生活圏で暮らす人の動線に合うように路線および駅を新設し、2007年に開業した台湾高鉄との接続も向上させる。既存の路線も地下化などで改善する。新型車両を導入・集中増備して通勤時間帯の輸送需要に応えつつ所要時間も短縮する。ソフト面では上述のようなダイヤ合理化のほか、運賃体系を台北捷運にならった距離に応じたものとし、列車等級ごとに細分化された従来の運賃体系も見直す。

陳水扁政権時の新十大建設（下記一覧で「新」と表記）、馬英九政権時の「愛台十二大建設」（下記一覧で「愛」）を経てもなお未着手のものは、大半が蔡英文政権での前瞻基礎建設計画（下記一覧で「前」）に受け継がれた。

 現在行われている主要な工事 
 浮洲駅、南樹林駅、北新竹駅、三姓橋駅、南科駅、仁徳駅などの新設計画（営業開始）
 高雄市内の軌道地下化（営業開始）
 新北市汐止区の軌道高架化、七堵駅－汐科駅間の三線化（営業開始） 
 鶯歌駅－桃園駅間の三線化（計画中） 
 七堵駅、山佳駅、桃園駅、中壢駅、内壢駅、新豊駅、湖口駅、楊梅駅、香山駅、竹南駅、苗栗駅、彰化駅、沙鹿駅、斗六駅、大林駅、民雄駅などの改築工事（営業開始）
 台湾高速鉄道との連絡駅および連絡ルートとして新左営駅、新烏日駅（新設）、沙崙線、六家線（営業開始）
 電車検収基地（富岡車両基地）増設（稼働開始）

 進捗 
註：愛=:zh:愛台十二建設（2009-2016）、前=前瞻基礎建設計画（2017-2024）
県市線名区間距離建設計画リストF/S総合計画都市計画変更入札起工完工試運転交通部承認開業(予定)着手提出交通部承認国発会承認行政院承認着手環境アセス提出環保署承認交通部承認国発会承認行政院承認提出内政部承認公示落札桃園縦貫線地下化鳳鳴駅 - 平鎮駅17.95前○○○○●○○●○○●○●2025年台中台中線5駅新設愛○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●2018年10月28日台中線高架化大慶駅 - 烏日駅3.7前○○成追線複線化成功駅 - 追分駅2.2前○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●2020年1月海線複線高架化追分駅 - 大甲駅23.5前○○甲后線新設大甲駅 - 后里駅13.4前○○彰化台中線・縦貫線高架化彰化駅周辺9.5前○○●2028年田中支線建設台鐵田中駅 - 高鐵彰化駅前○○○○●○雲林縦貫線高架化斗六駅周辺5前○嘉義縦貫線高架化嘉北駅 - 北回帰線駅10.9前○○○○○○○○○○△○○○○●2026年1月民雄郷延伸約16.97前○○●2027年9月台南縦貫線地下化大橋駅 - 南台南駅8.23前○○○○○○○○○○○○○○○●2027年縦貫線立体化善化駅 - 大橋駅11.05前高雄縦貫線・屏東線地下化左営（旧城）駅 - 鳳山駅15.37愛○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●2018年10月14日屏東・台東屏東線・南廻線電化潮州駅 - 知本駅111.8愛○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●2020年12月23日屏東恒春線新設内獅駅 - 恒春駅37.8前○○○●宜蘭北宜直線鉄道新設南港駅 - 頭城駅53前○○○○○○○△花蓮・台東台東線部分複線化寿豊駅 - 南平駅、瑞穂駅 - 三民駅約21愛○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●2018年7月台東線全線複線化花蓮駅 - 台東駅前○○○○○○○○○2027年

 桃園市街地の軌道地下化 

当初の高架化（:zh:臺鐵都會區捷運化桃園段高架化計畫）から変更される見通し。
鶯歌駅西側 － 中壢駅間の地下化
鳳鳴駅 (新北市)、、、、平鎮駅の新設
鶯歌駅 － 桃園駅間の三線化

当初は高架化の予定で仮線切替まで完了したが2014年に当選した新市長の鄭文燦が地下化に変更し、再度中央政府が計画を審査中である。
実現可能性調査
2016年12月26日、交通部の審査を通過。
2017年7月31日、行政院の審査を通過。
環境アセスメント
2019年12月24日、行政院環境保護署の審査通過。
都市計画変更・総合計画
2019年11月15日、桃園地下化総合計画案が交通部の審査を通過。
2020年1月7日 - 国家発展委員会が国75%、地方25%の事業費負担割合を確定
2020年6月29日 - 国家発展委員会が総合計画を承認
2020年8月19日 - 都市計画変更案が内政部の審議を通過。
2020年9月2日 - 行政院が総事業費約1047億9300万台湾元の総合計画を承認

 台中市街地の軌道高架化 

豊原駅－大慶駅間21.7kmの高架化（2016年10月16日完了）
既に完成した太原駅、大慶駅以外に、栗林駅、頭家厝駅、松竹駅、精武駅、五権駅などの建設（2018年10月28日完了）

 成追線複線化 
2020年1月3日完成。

 彰化市街地の軌道高架化 

彰化駅周辺の9.5kmを高架化、踏切4ヶ所、陸橋6か所、地下道2か所の撤去
金馬駅、中央駅の新設
海岸線・台中線・縦貫線南段の複々線化（大肚渓南側 - 大埔截水溝）
彰化機務段の南側移転（彰化扇形庫は現在地のまま）
実現可能性調査
 2018年5月31日 - 交通部の一次審議を通過。
 2019年10月25日 - 修正案が交通部審議を通過。

 田中支線 
台鉄田中駅と高鉄彰化駅を結ぶ支線の実現可能性調査計画は2019年9月27日に行政院で承認され、2022年着工および2026年開通を目指している。

 員林市街地の軌道高架化 

 員林駅の高架駅化（2014年11月2日完了）

 嘉義市街地の高架化計画 

 民雄駅－嘉北駅－北回帰線駅間の高架化
 嘉義調車場の移転と北回帰線駅の新設
実現可能性調査
 2017年12月23日 - 高架化事業に伴う仮線敷設事業開始。
 2019年7月31日 - 交通部で審査が行われ北側の民雄区間は通過、南側の水上区間は棄却。

 台南市街地の軌道地下化 

 大橋駅（地上駅）－南台南駅の地下化
 林森駅、南台南駅の新設
2016年
8月10日 - 内政部都市計画委員会の審議を通過
10月17日 - 地下化用地内の建造物撤去に着手
2017年3月15日 - 地下化工程起工。
2020年10月13日、立ち退きに反対していた最後の一戸の強制撤去が執行された。

大橋駅より北側の善化駅付近まで立体化する計画も動き出している。

 高雄市街地の軌道地下化 

 左営（旧城）駅－鳳山駅間の地下化
 高雄駅の地下化（同時に高雄捷運紅線高雄駅と共築）
 左営（旧城）駅、鳳山駅の地下化
 内惟駅(再開業)、美術館駅、鼓山駅(再開業)、三塊厝駅(再開業)、民族駅、科工館駅、正義駅の新設
（上記は2018年10月14日完了）
 前鎮調車場（高雄臨港線とともに2018年9月29日廃止）の移転と台鉄左営車両基地の新設

 高雄－屏東（潮州）捷運化計画 

（2015年8月23日複線電化・高架化、10月15日完了）
 屏東駅－潮州駅間の複線化及び電化
 屏東駅、帰来駅、麟洛駅、西勢駅、竹田駅、潮州駅の改良
 屏東駅、帰来駅、麟洛駅、西勢駅、竹田駅、潮州駅の高架化
 潮州車両基地の新設

 東部鉄道快捷化計画 

 北宜直線鉄道の建設(前)
 北廻線の安全設施改善(愛)
 台東線の電化(愛)：（2014年6月28日開業）
瑞穂駅－三民駅間の複線化：（2018年6月完成、7月10日開通）
 台東線全線複線化(前)
実現可能性調査
2016年6月、交通部で計画案審査通過
2017年2月20日、国家発展委員会で計画案審査通過
環境アセスメント
2020年4月23日、環保署で初回審査通過。
2020年8月12日、環保署で審査通過。
総合計画
2020年9月末、交通部で計画案審査通過。

 内湾線改善計画 
 複線高架方式の六家線（竹中駅－六家駅）の建設
 新竹駅－竹中駅間の高架、複線化
 北新竹駅、千甲駅、新荘駅の新設
 竹中駅－内湾駅間の線路改良
 2011年11月11日に六家線開業

 沙崙線計画 
 複線高架方式の沙崙線（中洲駅－沙崙駅）の建設
 中洲駅の改良と、長栄大学駅（計画時は大潭駅）、沙崙駅の新設
 2011年1月2日に開業

 新設駅一覧 

以下は台鉄捷運化計画の中で新設される駅名一覧である。名称に関しては仮称であり、開業時には変更される可能性がある。

駅名駅名英語表記所在区間情況縦貫線（北段）三坑Sankeng基隆－八堵間営業開始百福Baifu七堵－五堵間営業開始汐科Sike汐止－南港間営業開始浮洲Fuzhou板橋－樹林間営業開始南樹林South Shulin 樹林－山佳間営業開始鳳鳴Fengming鶯歌－桃園間営業開始Guoji Road Station桃園－内壢間計画中Taoyuan General Hospital Station計画中Chung Yuan Station内－中壢間計画中平鎮Pingzhen中壢－埔心間建設中新富Xinfu富岡－北湖間営業開始北湖Beihu富岡－湖口間営業開始北新竹North Hsinchu竹北－新竹間営業開始三姓橋Sanxingqiao新竹－香山間営業開始内湾線、六家線千甲Qianjia新竹－竹中間営業開始新荘Xinzhuang営業開始六家Liujia新線営業開始台中線栗林Lilin豊原－潭子間営業開始頭家厝Toujiacuo潭子－太原間営業開始松竹Songzhu潭子－台中間営業開始太原Taiyuan営業開始精武Jingwu営業開始五権Wuquan台中－烏日間営業開始大慶Daqing 営業開始新烏日Xinwuri烏日－成功間営業開始金馬Jinma成功 - 彰化間計画中縦貫線（南段）中央Zhongyang彰化－花壇間計画中大村Dacun花壇－員林間営業開始嘉北Jiabei民雄－嘉義間営業開始北回帰線Tropic of Cancer嘉義－水上間計画中（廃止駅の復活）南科Nanke新市－永康間営業開始大橋Daqiao永康－台南間営業開始Linsen台南－保安間建設中南台南Tainan South建設中（廃止駅の復活）仁徳Rende保安－中洲間営業開始新左営Xinzuoying楠梓－左営（旧城）間営業開始内惟Neiwei左営－高雄間営業開始美術館Museum of Fine Arts営業開始鼓山Gushan営業開始三塊厝Sankuaicuo営業開始沙崙線長栄大学Chang Jung Christian University中洲－沙崙間営業開始沙崙Shalun営業開始屏東線民族Minzu高雄－鳳山間営業開始科工館National Science And Technology Museum営業開始正義Zhengyi 営業開始

 備考 
台鉄淡水線は1988年に運行休止となったが、運行休止以前に通勤電聯車を運行することで捷運相当の輸送効果が得られるとの主張もあり、現在の台鉄捷運化の嚆矢であった。しかし淡水線は地上路線である上、単線であり、また狭軌を採用していたため、標準軌である捷運の他路線との直通運転が不可能なことより捷運建設が決定された。