捷運（しょううん）とは、台湾において英語のラピッド・トランジット（rapid transit）を漢訳したもので、一般的に地下鉄全般を指すが、それ以外の路面電車（ライトレール）を軽軌捷運、バス・ラピッド・トランジット（BRT）を公車捷運と表記するなど、地下鉄やそれに準ずる都市の軌道交通を一般的に「地鉄」と表記する中国大陸や香港と異なり台湾独特の用語である。「捷」は「敏捷」の捷で、「速い」などを意味する（rapidの意訳）。単語としては国内での当該軌道交通機関のほかに、国外の同様の地下鉄、新交通システム、ライトレールも捷運と称することが多い。

 用語の位置付け 
一般的に台湾における捷運システムは、大衆捷運法に基づく国内各都市内の各種軌道交通システムを指し、捷運化される台鉄路線やBRTは捷運という用語を使いながらも狭義ではこの法的定義に該当しない。ただし広義的に一種の捷運システムとみなすこともある。主管する関係省庁や自治体により必ずしも同一でない。

 台湾の捷運 
台湾主要都市部とその周辺都市を走る鉄道（一部）による高速鉄道網で、正式名称は「大衆捷運系統」。英称はMRT（Mass Rapid Transit、大量高速輸送機関）である。例えば台北大都市圏の高速鉄道網は「台北都会区大衆捷運系統」と呼ばれ、簡称は「台北捷運」である。日本の都市高速鉄道に相当する。

 大衆捷運法による位置付け 
1968年に建設議論が起き、1988年12月15日に建設に着手した台北市による捷運運営の成功経験の影響で、他の自治体でも建設の機運が高まり、90年代初頭は当時の中華民国政府も軌道交通について楽観的予測をしていたため、台北市・高雄市の両直轄市以外の、台中・桃園・新竹・嘉義・台南などの省轄市（現在の市）や県でも通勤ラッシュの緩和や同時期に計画された台湾高速鉄道の各駅と都心との連絡手段として次々と計画が持ち上がった。
しかし2000年代になると、中央政府・地方政府ともに急速な財政悪化で大規模な計画を遂行できなくなった。
また既に建設に着手していた高雄捷運でも開業後の運営が不透明になり、中央政府は路線新設に保守的な姿勢をみせ、各都市政府の計画審査を厳格化したため、
多数の路線建設計画は白紙化同然となった。

このため、交通部は地方政府の要求に対し、需要予測と開業後の持続可能な経営を求めるべく2011年4月11日付けで
捷運法に「大衆捷運系統建設および周辺土地開発計画申請と審査作業のガイドライン」を追記し、元の2段階審査から3段階審査に改めた。
各段階での審査内容も、工期・予算執行・施行各段階に加え、予算の分担率や資金調達方法、沿線開発をセットするTOD（公共交通指向型開発）制度や開業後の税収増を担保に起債するTIF（:en:Tax Increment Financing）制度の導入を提案し、費用対効果を上げ、また地方負担分を高めることにした。以下のようにすべての段階で地方の草案に対し中央政府の多重チェックを機能させ、乱発を防ぐ狙いである。
趣旨
路線計画と都市開発を並行させ、整合性を高める
費用対効果の見通しを併記させ、そぐわないものは廃案または修正
自治体および事業者の自己財源負担比率を明確化させ、必要であれば金融機関からの調達
一定の資金調達ができなければ計画を推進させない。

改訂前
「フィジビリティスタディ(以下F/S)」：中央政府確定は必須ではない
「総合計画」審査：環境アセスメントのみ
駅周辺の土地開発は市場に委ねる
議会同意：必須ではない
都市計画：その時点で有効な都市計画を修正・変更のみ

改訂後
「F/S」：地方政府が策定したものを交通部→国家発展委員会（国発会）の2段階審査、確定→行政院による確定（閣議決定）
「総合計画審査」：地方政府が策定→交通部と国発会の2段階審査、確定→地方政府が都市計画案修正→環保署による環境アセスメント→行政院確定
「着工前作業審査」：財務・基金設立計画作成→都市計画変更を内政部が確定→交通部が審査
費用対効果明確化が前提
建設と同時に周辺土地開発も進行
TIF制度適用可
都市計画：交通部から総合計画案審査を行政院に引き継ぐ前に、土地用途などの変更手続を伴う都市計画変更案を地方政府に一旦差し戻し委員会で再審議させる
議会：建設計画および資金調達案は議会同意必須

これにより、中央政府各省庁および地方政府各部署の責任を明確化し、それぞれの協力を促すことで計画を推進させることになった。
桃園機場捷運は当初国家プロジェクトとして推進されたため、交通部傘下の高鉄局が建設主体となったが、開業後の運営は桃園市政府などが母体の桃園捷運公司となっている。

また台中捷運緑線では建設段階では経験豊富な台北市政府捷運工程局が担当し、運営は今後設立予定の台中捷運公司が、
新北市で建設中の淡海ライトレールでは建設主管は新北市政府捷運工程局であるが、運営は3年間高雄捷運公司が行うなど、計画・建設・運営段階でそれぞれ事業者が異なるケースがある。

 分類 
台湾では規格や輸送量（1時間当たり片方向の輸送力）で高運量、中運量および低運量の3種類に分類され、それぞれの輸送力は2万人以上、5000人以上、5000人未満。
BRTとLRTでは同じ輸送量でも要求される本数・車両数・運転士の人数・道路交通への影響が異なるため、LRT導入前に初期コストが低いBRTを先行採用し、需要予測に役立てている。
捷運規格種類輸送量(人/毎時/片方向)名称車輪型式併用軌道採用例高運量20,000以上地下鉄(、)鉄輪式なし台北（淡水信義線・中和新蘆線・松山新店線・板南線）高雄（紅線・橘線）桃園（機場線・藍線）都市通勤鉄道(、)鉄輪式なし台鉄捷運化ゴムタイヤ式都市鉄道(、)ゴムタイヤ式なし中運量5,000-20,000高速ライトレール(、)鉄輪式なし台北（環状線・万大線・民生汐止線・東湖支線）新北（三鶯線）桃園（緑線・）台中（緑線・藍線）
高雄（黄線）

基隆捷運新交通システム(、)ゴムタイヤ式なし台北（文湖線）、中正機場捷運（未成線）モノレール(、)ゴムタイヤ式なし台南捷運軽運量-5,000個人用高速輸送システム(、)鉄輪/タイヤ式なしライトレール(、)鉄輪式あり高雄（環状軽軌）新北（淡海線・安坑線・深坑軽軌・）バス・ラピッド・トランジット(、)タイヤ式専用レーン・共用レーン併用嘉義（嘉義公車捷運・通称嘉義BRT）台中（台中快捷巴士・通称BRT藍線）（廃止）

 乗車ルール 
MRTでは、駅構内と車内ともに完全飲食禁止である。

 各都市における現状 

2015年現在、台北地区を中心に走る台北捷運（TRTC, Metro Taipei）と高雄地区を走る高雄捷運（KRTC, Kaohsiung Rapid Transit Corp）と桃園市の桃園捷運(Taoyuan Metro)、台中市の台中捷運（TMRT, Taichung Mass Rapid Transit）、新北捷運(New Taipei Metro)が開業している。
台南市・彰化県も、鉄道による捷運の建設が計画中である。
高雄市および新北市では地下鉄整備に続いてLRTの運行が始まっている。

 路線一覧 

 開業済み 
 台北捷運
 文湖線：文山線・内湖線（全線開通）
 淡水信義線：淡水線・新北投支線（全線開通）
 中和新蘆線：中和線・新荘線・蘆洲線（全線開通）
 松山新店線：新店線・小碧潭支線・松山線（全線開通）
 板南線：南港線・板橋線・土城線（全線開通）
 新北捷運
 淡海軽軌緑山線（全線開通）
 安坑軽軌（全線開通）
 台中捷運
 緑線（烏日文心北屯線）
 高雄捷運
 紅線（営業中）
 橘線（営業中）
 高雄ライトレール（環状軽軌）（営業中）

 一部開業済み 
 台北捷運：信義線、環状線
 桃園捷運：機場線（中壢延伸線の老街渓駅まで開通）
 新北捷運：淡海軽軌藍海線

 建設中・計画中 
台湾鉄路管理局の捷運化事業は台鉄捷運化#進捗を参照

※下表の政府建設計画欄は
新：新十大建設（2005-）
愛：:zh:愛台十二建設（2008-）
前：前瞻基礎建設計画（2017-）

 台北都市圏 
 台北捷運（台北市政府捷運工程局が計画・整備中）
 新北捷運（一部を新北市政府捷運工程局が計画・整備中）
線名区間距離※政府建設計画F/S総合計画入札起工試運転市政府初回監査交通部最終監査開業(予定)系統路線着手提出交通部承認国発会承認行政院承認着手環境アセス提出環保署承認交通部承認国発会承認行政院承認公示落札台北捷運淡水信義線信義線象山駅 - 広慈/奉天宮駅1.42新○○○○○○○○○○○○○●2025年12月環状線北環段新北産業園区駅 - 分子尾 - 剣南路駅北環段14.93前○○○○○○○○○○○○●●2031年6月南環段大坪林駅 - 動物園駅5.73前○○○○○○○○○○○○●●2031年6月東環段剣南路駅 - 動物園駅13.25○○○○○○○○○○○○●●2033年萬大線1段階中正記念堂駅 - 中和高中駅 - 莒光駅9.5新○○○○○○○○○○○○○●2027年6月2段階中和高中駅 - 迴龍駅13.3前○○○○○○○○○○○○●●2031年6月民生汐止線第2段階東湖駅 - 大稲埕11.296○○○○○○○●新北捷運第1段階汐止区公所駅 - 東湖駅5.66○○○○○○○○○○○●2032年淡海軽軌三芝延伸線 崁頂駅 - 聖約翰科技大学-○藍海線 淡水漁人碼頭駅 - 淡水駅3.32新○○○○○○○○●八里延伸線淡水漁人碼頭駅 - 八里5.6○○○●三鶯線1段階頂埔駅 - 鶯桃福徳駅14.29前○○○○○○○○○○○○○●2025年12月2段階鶯桃福徳駅 - 大湳駅3.88○○○○○○○○○●分子尾- 輔大医院11.61○○○○○泰山板橋軽軌輔大医院 - 莒光駅10.3○ 深坑軽軌動物園駅 - 楓子林5.8○○○
 台北捷運
 社子線（計画中止）
 南北線（計画中止、環状線東環段に統合）
 東湖支線（計画中）
 新北捷運
 林口軽軌（計画中）
 中和光復線（計画中）

 桃園市 
 桃園捷運（桃園市政府捷運工程局が整備計画中。機場捷運は交通部高速鉄路工程局と台北市政府捷運工程局が建設を所管した）
線名区間距離政府建設計画F/S総合計画入札起工試運転市政府初回監査交通部最終監査開業(予定)系統路線着手提出交通部承認国発会承認行政院承認着手環境アセス提出環保署承認交通部承認国発会承認行政院承認公示落札桃園機場捷運中壢延伸線老街渓駅- 中壢駅1.14前○○○○○○○○○○○○○●2028年7月緑線本線芸文特区駅 - 水尾駅 - 坑口駅27.8前○○○○○○○○○○○○○●2026年8月景福宮駅 - 芸文特区駅前○○○○○○○○○○○○○●2028年12月建徳興豊駅 - 大湳駅 - 桃園駅 - 景福宮駅前○○○○○○○○○○○○○●2030年12月航空城支線 水尾駅 - 横山駅前○○○○○○○○○○○○●2031年中壢延伸線建徳興豊駅 - 中壢駅7.2前○○○○○○○○○○○2032年大渓延伸線建徳興豊駅 - 埔頂転運駅4.33○● 桃園駅 - 桃園巨蛋 - 迴龍駅11.38○○○○○○○○○○○2032年橘線桃園巨蛋 - 環北駅 - 龍潭転運駅29.0○
 浅棕線（計画中）
 銀線（計画中）
 青線（計画中）
 黄線（計画中）
 浅緑線（計画中）
 藍線（計画中止、中正機場捷運と共に桃園機場捷運に統合）

 台中市・彰化県 
 台中捷運（台中市捷運工程処が整備中）
線名区間距離政府建設計画F/S総合計画入札起工試運転市政府初回監査交通部最終監査開業(予定)系統路線着手提出交通部承認国発会承認行政院承認着手環境アセス提出環保署承認交通部承認国発会承認行政院承認公示落札緑線大坑延伸線旧社駅 - 大坑2.49○○○○○●彰化延伸線高鉄台中駅 - 台鉄金馬6.59前○○○○○●藍線梧棲西屯線台中港駅 - 台中駅 - 台糖生態公園駅24.78前○○○○○○○○○○○●2034年太平延伸線台糖生態公園駅 - 東平4.66○○●台中機場線台中国際機場 - 新民高中 - 台中駅 - 民主議政中心29.23○○○●大平霧線大坑 - 大慶駅15.7前○○●崇徳豊原線社皮 - 新民高中11.8○
 台中捷運
 豊科軸線（計画中）
 科工軸線（計画中）
 南投延伸線（計画中）
 彰化捷運

 台南市 
 台南捷運
線名区間距離政府建設計画F/S総合計画入札起工試運転市政府初回監査交通部最終監査開業(予定)系統路線着手提出交通部承認国発会承認行政院承認着手環境アセス提出環保署承認交通部承認国発会承認行政院承認公示落札府城横貫線永華市政中心 - 台南駅 - 平実転運駅11.9前○○○延伸線平実転運駅 - 大埔5.5○中華環線・支線大橋駅 - 平実転運駅 - 関帝庁駅 - 文化中心駅・仁徳転運駅8.6前○○○○○○○○○●●2031年延伸線仁徳転運駅 - 関廟国中・緑能科学城14.8○○府城縦貫線文化中心駅 - 高雄捷運大湖駅11.5前○深緑線台南山手線高鉄台南駅 - 新市19.1前○
 紅線（計画中止、代替として沙崙線が開業）
 藍線（計画中止）
 緑線（計画中止）
 科学園区延伸線（計画中止）
 南北線（計画中→2代目紅線）
 環状線（計画中→2代目藍線）
 東西線（計画中→2代目緑線）
 2代目紅線延伸線（計画中）
 2代目藍線第2期延伸線（計画中）
 棕線（計画中）
 紫線（計画中）
 橘線（計画中）
 黄線（計画中）

 高雄都市圏 
 高雄捷運（高雄市政府捷運工程局が整備中）
線名区間距離政府建設計画F/S総合計画入札起工試運転市政府初回監査交通部最終監査開業(予定)系統路線着手提出交通部承認国発会承認行政院承認着手環境アセス提出環保署承認交通部承認国発会承認行政院承認公示落札紅線岡山路竹延伸線2期A：岡山駅 - 南路竹駅7.84前○○○○○○○○○○○○○●2027年2期B：南路竹駅 - 大湖駅3.79○○○○○○○○○○○○○2029年小港林園線小港駅 - 林園工業区駅12.2○○○○○○○○○○○○○●2031年黄線都会線坔埔駅 - 澄清湖駅 - 高雄高工駅・衛武営駅 23.17前○○○ ○○○○○○○○○○●2034年高雄高工駅 - 旅運中心駅 衛武営駅 - 前鎮高中駅○○○ ○○○○○○○●鳳山本館線籬仔内駅 - 澄清湖駅8.32○民族高鉄線大港駅 - 新左営駅5.73○右昌高鉄線新左営駅 - 援中港6.4○燕巣線(第1段階)援中港 - 樹徳科大-○哈瑪星駅 - 旗津 - 凱旋中華駅7.39○
 高雄捷運
 粉紅線（計画中）
 緑線（計画中）
 深緑線（計画中）
 銀線（計画中）
 深紫線（計画中）
 燕巣線第2段階（計画中）
 沙崙延伸線（計画中）
 新市鎮支線（計画中）
 大寮林園線（計画中）
 前鎮漁港延伸線（計画中）
 奇美延伸線（計画中止）
 永安延伸線（計画中止）
 大坪頂延伸線（計画中止）
 新国際機場延伸線（計画中止）
 屏東捷運