Ленинградская АЭС-2

Ленингра́дская атомная электростанция-2 (Ленинградская АЭС-2) — действующая АЭС в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Площадка строительства станции расположена в 35 км западнее границы Санкт-Петербурга и в 70 км от исторического центра. Подключение первого энергоблока к единой энергосистеме страны состоялось 9 марта 2018 года. 22 октября 2020 года второй энергоблок был подключен к энергосистеме страны. Идёт строительство третьего и начаты подготовительные работы для строительства четвёртого энергоблоков. Описание станции Проект сооружения Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2) входит в «Программу долгосрочной деятельности госкорпорации „Росатом“». Торжественная закладка капсулы на месте будущей ЛАЭС-2 состоялась 30 августа 2007 года. В мероприятии приняли участие Председатель Государственной думы Борис Грызлов, руководитель госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко и губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. 28 февраля 2008 года победителем открытого конкурса по выбору генподрядчика на строительство двух первых энергоблоков ЛАЭС-2 было признано ОАО «СПбАЭП». А 14 марта был подписан государственный контракт, который состоит из выполнения проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также включает в себя поставку оборудования, материалов и изделий. ЛАЭС-2 — результат эволюционного развития наиболее распространённого и наиболее технически совершенного типа станций — АЭС с ВВЭР (водо-водяными энергетическими реакторами). В качестве теплоносителя и в качестве замедлителя нейтронов в таком реакторе используется вода. Принятая в мире аббревиатура для этих реакторов — PWR (англ. pressurized water reactor, реактор с водой под давлением). Ближайший аналог — Тяньваньская АЭС в Китае, построенная также по проекту ОАО «СПбАЭП» и сданная в коммерческую эксплуатацию в 2007 году. Проект ЛАЭС-2 отвечает современным международным требованиям по безопасности. В нём применены четыре активных канала систем безопасности (дублирующих друг друга), устройство локализации расплава, система пассивного отвода тепла из-под оболочки реактора и система пассивного отвода тепла от парогенераторов. Ни одна из действующих станций в мире не оснащена подобной конфигурацией систем безопасности. Электрическая мощность каждого энергоблока типа ВВЭР-1200 определена в 1198,8 МВт, теплофикационная — 250 Гкал/ч. Расчётный срок службы ЛАЭС-2 — 50 лет, основного оборудования — 60 лет. Ввод первого энергоблока был запланирован на 2015 год. Однако из-за низкого спроса на электроэнергию, запуск энергоблоков в промышленную эксплуатацию был перенесён на 2018 и 2019 годы, соответственно. 9 марта 2018 на первом энергоблоке завершён этап энергетического пуска, начат этап опытно-промышленной эксплуатации, в связи с чем, первый энергоблок перешёл в разряд действующих. Хронология реализации проекта Ленинградской АЭС-2 Декабрь 2005: получены технические требования на проект перспективной АЭС с ВВЭР мощностью более 1000 МВт (унифицированный проект «АЭС-2006»). Июль 2006: утверждено техническое задание на базовый проект «АЭС-2006». Август 2007: состоялась торжественная закладка капсулы на месте будущего строительства ЛАЭС-2. Ноябрь 2007: утверждён проект ЛАЭС-2. Февраль 2008: выбран генподрядчик на строительство первой очереди ЛАЭС-2. Им стало ОАО «СПбАЭП». Март 2008: подписан государственный контракт на сооружение первой очереди ЛАЭС-2. Январь 2011: В период с 29 декабря Сосновоборский городской суд приостановил деятельность по сооружению станции по двум административным делам на 30 и 40 суток соответственно. Установлено отсутствие водопровода в хозяйственно-бытовых целях, временной сети канализации, недостатки в организации энергоснабжения, отсутствие пункта питания для работников (столовой), а также пожарного водоснабжения в соответствии с требованиями закона. Утром 11 января Сосновоборский городской суд рассмотрел ходатайство представителей ОАО «СПбАЭП» о досрочном прекращении исполнения постановлений суда. С 11 января 2011 года работы были возобновлены в полном объёме. 21 февраля 2012: между ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «СПбАЭП» и ФГУП «ГУССТ N3 при Спецстрое России» заключено соглашение, по условиям которого все права и обязанности генерального подрядчика переданы от СПбАЭП к ГУССТ. Блок 1 Октябрь 2008: октябрь — залит «первый бетон» в фундаментную плиту здания реактора энергоблока № 1. Декабрь 2009: начало монтажа устройства локализации расплава Октябрь 2010: завершено сооружение первой градирни. Её высота — 150 м, что на тот момент являлось рекордом для подобных сооружений в России. 17 июля 2011: на строительной площадке первого энергоблока произошло обрушение арматурного каркаса. Февраль 2013: На здании реактора энергоблока № 1 выполнено устройство гермооблицовки ВЗО с отм. +22,00 до отм. +34,20; бетонирование ВЗО до отм. +19,50; бетонирование НЗО до отм. +19,50; бетонирование перекрытия на отм. +8,00; армирование шахты реактора до отм. +11,27. На здании турбины энергоблока № 1 выполнено бетонирование фундамента под турбоагрегат; монтаж кранов г/п 220т.,50,15; монтаж металлоконструкций ферм кровли; бетонирование стен выше отм. +15,90. 24 июля 2013: завершено сооружение второй градирни. В июле 2015 года строители с 20-метровой высоты уронили блок защитных труб ядерного реактора, в результате чего тот был полностью выведен из строя. Также повреждения получил бассейн выдержки отработавшего ядерного топлива, куда упал этот агрегат массой 70 т. В ноябре 2015 года в машинном зале первого энергоблока установлен на штатное место статор турбогенератора, который имеет длину 15 метров и вес около 440 тонн. Осенью 2015 года из-за низкого спроса на электроэнергию физический пуск первого реактора ЛАЭС-2 был отложен на год, до 2017 года. Ввод в промышленную эксплуатацию планируется ещё позднее. При этом испытания первого и строительство второго энергоблока решено не останавливать. 8 декабря 2017 года в активную зону реактора энергоблока № 1 загрузили первую из 163 тепловыделяющих сборок (ТВС) со свежим ядерным топливом, таким образом был начат физический пуск реактора. 6 февраля 2018 года: в реакторе энергоблока № 1 запущена управляемая цепная реакция, реактор выведен на минимально контролируемый уровень мощности. 16 февраля 2018 года завершена программа физического пуска энергоблока № 1. Испытания, проводимые на минимально контролируемом уровне мощности (уровень мощности менее 1 %), выполнены в полном объёме. 9 марта 2018 года в 09:19 мск состоялся энергетический пуск энергоблока № 1 15 июня 2018 года энергоблок № 1 впервые выведен на 100 % мощность 22 августа 2018 года на энергоблоке № 1 закончены испытания без замечаний. Реактор был остановлен для подготовки к вводу в промышленную эксплуатацию, поставив за период тестирования 2,2 млрд квт•ч в единую энергосистему Северо-Запада России. 20 сентября 2018 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор) выдала разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки энергоблока № 1. Согласно данным базы данных реакторов МАГАТЭ, энергоблок № 1 переведён в коммерческую эксплуатацию 29 октября 2018 года. Блок 2 Апрель 2010: залит «первый бетон» в фундаментную плиту здания реактора энергоблока № 2. Февраль 2013: На здании реактора энергоблока № 2 выполнено устройство облицовки ВЗО с отм. −1,25 до отм. +9,40; бетонирование НЗО с отм. −1,25 до отм. +2,50; бетонирование шахты реактора до отм. −1,25; устройство внутренних строительных конструкций до отм. −1,25. 22 января 2019 года на здании реактора энергоблока № 2 уложены все горизонтальные канаты системы предварительного напряжения защитной оболочки реактора. 18 марта 2019 года завершено возведение внутренней защитной оболочки реактора, что позволяет приступить к смыканию купола здания реактора. 17 июня 2019 года на энергоблоке № 2 закончен пролив на открытый реактор, подразумевающий проверку трубопроводов, соединяющих основное оборудование реакторной установки, и трубопроводов систем безопасности, связанных с первым контуром. 2 августа 2019 года закончена операция по установке транспортного шлюза, последнего крупногабаритного оборудования здания энергоблока № 2. 6 августа 2019 года на энергоблоке № 2 установлены электродвигатели главных циркуляционных насосов. 12 сентября 2019 года энергоблоке № 2 в корпус реактора успешно загружены полный комплект имитаторов тепловыделяющих сборок. 7 ноября 2019 года на энергоблоке № 2 смонтирована система предварительного напряжения внутренней защитной оболочки. 3 февраля 2020 года на энергоблоке № 2 завершено сооружение наружной защитной оболочки здания реактора. 5 февраля 2020 года на энергоблоке № 2 началась горячая обкатка реакторной установки. 11 июня 2020 года на энергоблоке № 2 завершилась горячая обкатка реакторной установки. 14 июля 2020 года завершена ревизия основного оборудования реакторной установки энергоблока № 2. 17 июля 2020 года Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2. 19 июля 2020 года начата загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока № 2. 31 августа 2020 года энергоблок № 2 вышел на минимально контролируемый уровень мощности. 22 октября 2020 года энергоблок № 2 подключён к единой энергосистеме России. 6 ноября 2020 года Ростехнадзор выдал разрешение на начало опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 2. 3 января 2021 года энергоблок № 2 вышел на 100 % мощности. 1 ноября 2022 года без остановки блока за 6 дней завершена модернизация оборудования градирни — замена 12 000 сопел форсунок на больший диаметр для увеличения охлаждающей способности в целях исключения необходимости снижения мощности блока в особо жаркие дни. Блоки 3, 4 Июнь 2010: получение лицензий на размещение 3-го и 4-го энергоблоков. июнь 2020: принято решение о начале разработки проекта на выполнение подготовительных работ по сооружению 3 и 4-го энергоблоков. Застройщиком выступит концерн «Росэнергоатом», генеральным проектировщиком — «Атомпроект», главным конструктором реакторных установок — ОКБ «Гидропресс». 29 августа 2022 года начата расчистка площадки, чем дан старт подготовительным работам; до конца 2023 года планируется провести планировку территории. Далее — вертикальная планировка территории, которая подготовит промышленную площадку к разработке котлована, прокладка временных сетей электро-водоснабжения и временных подъездных дорог. По плану подготовительные работы должны завершиться к маю 2023 года. Параллельно с подготовительными работами начался ремонт основной дороги, ведущей от трассы регионального значения «Санкт-Петербург — Ручьи» к энергоблокам 3 и 4, — всего протяжённость ремонта составляет 1,5 км. На период строительства этих блоков дорога имела статус временной и предназначалась для передвижения строительной техники и перемещения крупногабаритных элементов АЭС. За 10 лет эксплуатации эта дорога в значительной мере износилась. Принято решение о её реконструкции после вывоза грунта из котлованов под будущие блоки и завоза туда песка и щебня: установке освещения, прокладке тротуаров и т. п., после чего обновленная дорога станет основным подъездом к АЭС. 14 ноября 2022 началось строительство первого из полутора сотен объектов — объединённой насосной станции противопожарного водоснабжения и автоматического пожаротушения блоков 3 и 4. Перед вводом блоков в эксплуатацию станция будет объединена «в кольцо» с аналогичными станциями блоков 1 и 2, что позволит увеличить расчётный запас воды с 3-х часов до 12-и. Завершение строительства объединённой насосной станции запланировано на конец 2023 года. 14 марта 2024 года на площадке Ленинградской АЭС-2 прошла церемония укладки первого бетона в основание реакторного здания блока №3 с ВВЭР‑1200. Начало строительства блока № 4 Ленинградской АЭС-2 намечено на 2025 год. 20 марта 2025 года на площадке Ленинградской АЭС-2 прошла церемония укладки первого бетона в основание реакторного здания блока №4 с ВВЭР‑1200. Энергоблоки См. также Ленинградская АЭС Примечания Ссылки Официальный сайт Ленинградской АЭС, Росэнергоатом Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2