Bendungan Çetin

Bendungan Çetin PLTA bendungan, di Sungai Botan di Provinsi Siirt, Turki, dengan kapasitas terpasang 420 MW. Bendungan ini selesai dibangun pada tahun 2020. Lokasi Bendungan ini akan berlokasi tepat di hilir pertemuan Sungai Botan dan Büyük. Proyek Çetin juga mencakup bendungan yang lebih kecil, 6 km (4 mi) di hilir dengan ketinggian 45 m (148 ft). Bendungan bawah Çetin akan mengatur aliran keluar dari bendungan utama Çetin dan juga menghasilkan tenaga listrik tenaga air berkapasitas 112 MW melalui dua turbin Kaplan berkapasitas 56 MW. Secara keseluruhan, enam bendungan akan dibangun di Sungai Botan, di antaranya Bendungan Çetin akan memiliki pembangkit listrik terbesar. Desain Bendungan Çetin adalah badan bendungan tanggul beton yang dipadatkan dengan rol. Dengan volume melebihi 4,7 juta m3, bendungan ini akan menjadi yang terbesar di Turki, dan lebih besar daripada bendungan RCC mana pun yang ada di Eropa. Bendungan ini akan memiliki tinggi 165 m dan menciptakan reservoir berkapasitas 615 juta m3. Pembangkit listrik bendungan akan menampung empat generator turbin Francis sumbu vertikal, tiga di antaranya berkapasitas 135 MW dan satu yang lebih kecil berkapasitas 15 MW. Pendanaan Pemiliknya adalah perusahaan Norwegia, Statkraft, dengan biaya US$678 juta. Kontraktornya adalah Yϋksel-iLci Joint Venture. Veidekke Industri AS adalah subkontraktor untuk bendungan Cetin. Pada bulan September 2017, Limak menginvestasikan $400 juta untuk membeli hak tersebut, agar seluruh proyek dapat diselesaikan pada tahun 2020–21. Lini masa Pembangunan bendungan utama dimulai pada bulan Desember 2011 dan pembangkit listriknya diperkirakan selesai pada tahun 2015, dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 401 MW. Proyek ini mengalami penundaan akibat serangan Partai Pekerja Kurdistan terhadap lokasi konstruksi dan peralatannya. Pada Februari 2016, Statkraft menghentikan konstruksi. Pekerjaan dilanjutkan pada bulan Juli 2017. Konstruksi telah selesai 84% pada September 2019; pada saat itu, sebanyak 15.000 m3 beton dituangkan ke struktur setiap hari. Bendungan mulai menahan air pada Januari 2020. Dua unit pertama pembangkit listrik tersebut mulai menghasilkan listrik pada bulan April 2020, sedangkan dua unit sisanya diperkirakan akan beroperasi pada bulan Mei 2020. Lihat juga Bendungan Alkumru – hilir, selesai dibangun tahun 2011 Referensi