پایگاه فضایی واستوچنی آ۱

پایگاه فضایی واستوچنی-آ۱ (به روسی: Площадка-1A) یک مجتمع پرتاب در پایگاه فضایی واستوچنی در استان آمور، روسیه است. این مجموعه شامل یک سکوی پرتاب برای استفاده موشک‌های آنگارا است. تاریخچه در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸، شرکت شرکت سهامی تیاژماش شروع به مونتاژ اولین سازه‌های فلزی برای برج پرکننده کابل کرد که ۱۷ طبقه خواهد داشت و از ۴۴ عنصر تشکیل شده است. جرم هر عنصر حدود ۳۰ تن و ارتفاع آن ۳٫۳ متر است. در ۷ دسامبر ۲۰۱۸، منبعی در صنعت موشک و فضا به رسانه‌ها گفت که کار ساخت و ساز در مقیاس کامل از سال ۲۰۱۹ آغاز خواهد شد (پیش از این، در اوت ۲۰۱۷، روسلان محمدژانوف، مدیر کل شرکت وابسته تسنکی نیسک، به رسانه‌ها گفت که حفر ترانشه‌ها فقط پس از ذوب شدن زمین در بهار امکان‌پذیر است).) در حال حاضر، کارهای مقدماتی مختلفی در حال انجام است. تمام کارهای ساختمانی مندرج در قرارداد با پی اس پی "کازان" که در ماه مه ۲۰۱۸ نتایج مثبتی از گلاوگسکسپرتیزا دریافت کرد، مطابق با برنامه انجام می‌شود. در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹، یوری بوریسوف، معاون نخست‌وزیر، پس از جلسه‌ای در مورد وضعیت مالی و اقتصادی شرکت دولتی روسکاسموس و سازمان‌های تابعه آن، به رسانه‌ها گفت که قرارداد با شرکت خدمات عمومی کازان با توافق متقابل طرفین فسخ شده است. زمان بیکاری در ساخت و ساز تقریباً به شش ماه رسید، در نتیجه مهلت تحویل خط دوم خط شرقی به سال ۲۰۲۱، اما نه دیرتر از ۲۰۲۳، تغییر کرد. یک پیمانکار جدید برای ساخت و ساز استخدام خواهد شد و هیچ برنامه‌ای برای توقف ساخت و ساز وجود ندارد. در ۳۰ مه ۲۰۱۹، ساخت و ساز رسماً آغاز شد. در ۴ ژوئن ۲۰۱۹، دیمیتری روگوزین، رئیس روسکاسموس، به رسانه‌ها گفت که کار ساخت و ساز آغاز شده و کار حفاری خاک در حال انجام است. در ۹ ژوئن ۲۰۱۹، منبعی در کازمودروم به رسانه‌ها گفت که در ۸ ژوئن ۲۰۱۹، سازندگان با استفاده از بیل مکانیکی شروع به حفر گودالی در زیر سکوی پرتاب دوم کردند. در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۹، دیمیتری روگوزین، رئیس روسکاسموس، به رسانه‌ها گفت که ساخت سکوی پرتاب، با وجود باران‌های شدید در منطقه به مدت یک ماه، همچنان ادامه دارد. در ۲۲ اوت ۲۰۱۹، روسکاسموس تأیید کرد که به دلیل باران‌های شدید، هیچ تأخیری از برنامه عقب نمانده است: پیمانکار به سرعت اقدامات لازم برای دفع آب را اجرا می‌کند. در ۲۹ اوت ۲۰۱۹، رئیس (روسی: ЦЭНКИ)، کریل فایلنکوف، به رسانه‌ها گفت که آزمایش‌های کارخانه‌ای دستگاه پشتیبانی چهار طبقه اول برج پر کردن کابل با موفقیت انجام شده و آنها ارسال آنها را به پایگاه فضایی آغاز کرده‌اند. اعزام به موقع انجام خواهد شد و تاریخ پرتاب تخمینی آنگارا-آ۵ در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ خواهد بود. در ۱ سپتامبر ۲۰۱۹، دیمیتری روگوزین، رئیس روسکاسموس، در توییتر اعلام کرد که در ۲ سپتامبر ۲۰۱۹، بتن‌ریزی گودال فونداسیون آغاز خواهد شد و ۱٫۵ هزار متر مکعب بتن ریخته خواهد شد. همچنین در ۱ سپتامبر ۲۰۱۹، یوری بوریسوف، معاون نخست‌وزیر، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها اعلام کرد که کابینه از سرعت ساخت مرحله دوم ناراضی است. تغییر پیمانکار منتفی نیست: به جای پی اس او کازان، مرحله دوم می‌تواند به‌طور مستقل توسط یک شرکت حقوقی عمومی تکمیل شود که تمام دارایی‌های ساختمانی وزارت دفاع را متحد خواهد کرد. در ۵ سپتامبر ۲۰۱۹، منبعی در صنعت موشک و فضا به رسانه‌ها گفت که تأسیسات مرحله دوم - پرتاب از زیر آنگارا، پست فرماندهی و انبار سوخت - به مدت یک ماه زودتر از موعد مقرر در حال ساخت هستند. برای ساخت یک پست فرماندهی، گودالی حفر شد و پایه بتنی تا نیمه ریخته شد. برای ذخیره‌سازی سوخت، بسترهایی در زیر مخزن تشکیل می‌شود. منابع