المسرح الملكي بمراكش

المسرح الملكي بمراكش أحد المشاريع الثقافية والمعمارية البارزة بمدينة مراكش، ويُصنَّف ضمن أكبر المنشآت المسرحية بالمغرب. وقد ارتبط اسمه منذ انطلاقه بطموح تطوير البنية التحتية الثقافية للمدينة، إلى جانب كونه مثالًا على التحديات التي تواجه إنجاز المشاريع العمومية الكبرى في الوسط الحضري المغربي. تاريخ المشروع تعود البدايات الأولى لمشروع المسرح الملكي إلى سبعينيات القرن العشرين، في إطار سياسة تحديث المرافق الثقافية بمدينة مراكش. أُسند تصميمه إلى المهندس المعماري التونسي تشارلز بوكارا، الذي اعتمد تصورًا معماريًا يجمع بين العمارة الرومانية الكلاسيكية والعناصر الإسلامية والمغاربية. حيث يبرز من خلال القبة الضخمة والأعمدة الضخمة المرخمة. تمت المصادقة على المشروع بميزانية تقدر بـ 100 مليون درهم مغربي. يقع المسرح الملكي بمراكش بحي جليز، على شارع محمد السادس (الشارع الملكي السابق)، مقابل محطة القطار المركزية. يمكن الوصول إلى المسرح بسهولة من وسط المدينة وهو يشكل نقطة مرجعية سهلة في الحي الحديث. يتميز المسرح بعمارة مثيرة للإعجاب من الداخل والخارج، وحتى عند عدم وجود عروض محددة، تظل قاعة المدخل مفتوحة للعموم لاستكشاف الهندسة المعمارية الرائعة. في سنة 2001، تم افتتاح جزء من المسرح رسميًا بحضور الملك محمد السادس. واقتصر الافتتاح على بعض الفضاءات الخارجية، من بينها مسرح الهواء الطلق وقاعة الاستقبال، بينما ظل الجزء الرئيسي المتمثل في قاعة الأوبرا الداخلية غير مكتمل، وهو ما حال دون التشغيل الكامل للمؤسسة. تتفاوت سعة المسرح الملكي حسب المرفق: قاعة الأوبرا الداخلية تستوعب حوالي 900 شخص، في حين تبلغ سعة المسرح المكشوف المفتوح نحو 1200 مقعد. قاعات الاستقبال وممرات العرض الداخلية غير مزوَّدة بمقاعد ثابتة، إذ تُستخدم كمساحات مرنة للاحتفالات والمعارض الفنية. لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية ل 2100 شخص. إعادة التأهيل يأتي تأهيل المسرح الملكي ضمن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الملكي الذي أُطلق عام 2014. خصصت له اعتمادات أولية بلغت نحو 95 مليون درهم للبدء في إكمال قاعة الأوبر(50 مليون من وزارة الداخلية و45 مليون من المجلس الجماعي). أعلن مجلس مدينة مراكش في 2021 إطلاق صفقة إعادة التأهيل الشاملة، وشملت مراحل الترميم الرئيسية قاعة الأوبرا والمرافق الملحقة. خلال زيارات تفقدية عام 2024، أكد والي الجهة استكمال الأعمال خلال 8 أشهر، ونُقلت الطاقة الاستيعابية للأوبرا بـ900 مقعد. بحلول أكتوبر 2025 بلغ تقدم الترميم نحو 45% بتكلفة إجمالية وصلت 137 مليون درهم. وضمن المراحل الأخيرة، أسندت في يوليوز 2024 شركة Finatech Group مشروع أعمال التصميم والسينوغرافيا (المرحلة الرابعة) بقيمة 54.3 مليون درهم، شملت أعمال صباغة وهرمكة المسارح وتركيب الستائر الميكانيكية وأنظمة الصوت والفيديو والإضاءة النهائية، بالإضافة إلى تركيب 822 مقعداً جديداً في قاعة الأوبرا. تُضاف هذه الأعمال إلى جهود إنشاء مرافق جديدة ضمن المشروع الملكي مثل معاهد فنية ومتاحف ومراكز للفنون الشعبية، لاسيماً مع العمل المتزامن على ترميم الأسوار والزاوية الكتانية ومحاور التحرك الحضري في مراكش. المراجع