Bendungan Lakhwar

Proyek Bendungan Lakhwar Vyasi di Sungai Yamuna mencakup Bendungan dan Pembangkit Listrik Lakhwar yang sedang dibangun, Bendungan Vyasi, Pembangkit Listrik Hathiari, dan Bendung Katapathar. Seluruh fasilitas ini berada di dekat kota Lakhwar di blok Kalsi, Distrik Dehradun, Uttarakhand, India. Proyek ini ditujukan untuk mengairi 40.000 hektare lahan dan menghasilkan total 927 MW listrik tenaga air. Bendungan Lakhwar adalah bendungan gravitasi di dekat Desa Lohari dengan kapasitas pembangkitan 300 MW. Bendungan Vyasi akan dibangun 5 kilometer di hilir, bersama Pembangkit Listrik Hathiari berkekuatan 120 MW yang berada 0,5 kilometer lebih jauh ke hilir. Bendung Katapathar, dengan elevasi maksimum tampungan 514,5 meter, akan dibangun 2,75 kilometer di hilir Pembangkit Listrik Hathiari untuk memasok air kepada negara bagian pemangku kepentingan. Proyek ini akan menampung 580 juta meter kubik air selama musim hujan dan melepaskannya kembali ke Sungai Yamuna pada musim kering. Pembangunan Bendungan Lakhwar dimulai pada awal 2018 dengan target penyelesaian empat tahun pada Desember 2022. Bendungan Vyasi sudah lebih dahulu dibangun sejak 2016. Sejarah Pada tahun 1976, Komisi Perencanaan memberikan persetujuan awal bagi proyek ini. Pada tahun 1986, proyek mendapat izin lingkungan dan pembangunan bendungan setinggi 204 meter dimulai pada 1987 oleh Jaypee Group di bawah pengawasan Departemen Irigasi Uttar Pradesh, ketika wilayah ini masih menjadi bagian dari Uttar Pradesh. Pembangunan dihentikan pada 1992 setelah mencapai 35 persen karena Jaypee Group menarik diri akibat kekurangan dana. Pada 2008, proyek ini ditetapkan sebagai proyek nasional dan pemerintah pusat menanggung 90 persen biayanya. Pada November 2013, pembangunan Bendungan Vyasi dimulai kembali dan proyek ini kembali memperoleh izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Februari 2014. Bendungan tersebut awalnya ditargetkan selesai pada 2016, kemudian direvisi menjadi 2018. Proyek ini sempat terhenti hampir 30 tahun dan kembali dipercepat setelah pembayaran kompensasi bagi warga terdampak ditingkatkan pada 2016. Status terkini Pada 2016, Bendungan Vyasi dan Pembangkit Listrik Hathiari dibangun secara bersamaan, sedangkan Bendungan Lakhwar direncanakan dibangun setelah Bendungan Vyasi selesai karena keterbatasan dana. Semua persetujuan untuk keseluruhan proyek sudah tersedia, termasuk untuk Bendungan Lakhwar, kecuali pendanaan dari pemerintah pusat pada 2017. Pada April 2016, proyek dipercepat setelah Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi menyetujui pendanaan penuh proyek dengan biaya sekitar 39,7 miliar rupee. Biaya tersebut mencakup 25 miliar rupee untuk komponen irigasi, termasuk bendungan dan kanal, serta 13,9 miliar rupee untuk komponen pembangkit listrik. Pada Januari 2018, tender untuk pembangunan Bendungan Lakhwar dan pembangkit berkekuatan 300 MW diumumkan oleh Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited. Tidak lama setelahnya, pada awal 2018, Perdana Menteri Modi meletakkan batu pertama dan pembangunan dimulai setelah kontrak diberikan dengan target penyelesaian empat tahun pada Desember 2022. Proyek Proyek dengan kapasitas listrik 927 MW dan tampungan air 580 juta meter kubik ini akan mengairi 40.000 hektare lahan serta merendam 50 desa dan 868,08 hektare kawasan hutan. Referensi