巴拉卡核能發電廠

巴拉卡核能發電廠（阿拉伯語：محطة براكة للطاقة النووية），又譯巴拉卡核電站，為阿拉伯聯合酋長國及阿拉伯半島首座核能發電廠，亦是阿拉伯世界首座投入商業運轉之核電廠。電廠由4座APR-1400核能反應爐組成，總裝機容量達5,600兆瓦，可供應阿聯酋地區約25％電力需求。電廠選址於阿布扎比達夫拉地區，地處波斯灣海岸線與E11公路之間之腹地，距離魯瓦斯以西約五十公里。 歷史 2009年12月，由韓國電力公社率領之團隊以200億美元成功投得阿聯核能公司之競標，雙方遂合作於阿拉伯聯合酋長國興建該國首座核能發電廠。其後選址巴拉卡，並陸續建造4座APR-1400核能反應爐。首台機組原計劃於2017年開始供電，惟因安全及管理問題而屢次延期。 2011年3月14日，在時任韓國總統李明博出席下，核電廠舉行動工儀式。雖然福島第一核電廠事故後曾有意見提出延期，首台機組最終於2012年7月18日下午動工，較原訂之2012年底提早展開。2013年5月，第二台機組動工，預計工期為五年；2014年9月，第三台機組澆築核反應爐首批安全殼混凝土；2015年9月，第四台機組亦動工興建。 2011年《彭博社》報道稱，核電廠在達成詳細融資協議後，總興建成本定為300億美元，其中包含100億股權、100億輸出信用機構債務及100億銀行與主權債務。而韓國方面，則可望從營運、維護及燃料供應合約中，再獲取約200億美元之收益。 2014年，首台機組之反應爐壓力槽自韓國運抵巴拉卡工地，同時第三、四台機組反應爐之現場準備工作亦告展開。2015年1月，首台機組之安全殼建築完工。 2015年3月，阿聯核能公司向聯邦核能管理局申請第一、二台機組之運營許可。同年9月，第四台機組澆築首批混凝土，其後有超過18,000名人員投入建設。 2017年12月，也門反政府組織胡希運動聲稱向巴拉卡核電廠發射一枚巡弋飛彈，惟阿聯當局表示並未發現有任何導彈飛向該國。 2018年3月《路透社》報道指出，核電廠之總興建成本已降至244億美元。然而，由於人員培訓問題，聯邦核能管理局拒絕批出運營許可，故首台機組雖於2018年宣告完工，預計仍需延期至2019年底或2020年方可正式啟動。2020年1月，核電廠宣佈將於該年第一季度開始填裝燃料，較原計劃之2017年8月延遲約兩年半。聯邦核能管理局在審查報告中提出400項缺失，要求修正各類技術、組織及管理問題。 2020年2月，聯邦核能管理局批准首台機組之運營許可；同年3月，阿聯核能公司宣佈完成首台機組之燃料填裝工作，將於開始供電前對系統進行測試。 2020年8月1日，巴拉卡核電廠首台機組正式啟動運行，第二台機組亦已完工，待啟用商轉；第三、四台機組則接近竣工。此乃阿拉伯地區首座投入運作之核電站，阿聯酋亦成為繼以色列及伊朗後，中東地區第三個擁有核能力之國家。阿聯核能公司首席執行長穆罕默德·易卜拉欣·哈馬迪（Mohamed Ibrahim Al Hammadi）表示，反應爐之啟用對阿聯而言，誠為真正具歷史意義之時刻；阿布達比酋長國王儲穆罕默德·本·扎耶德·阿勒納哈揚在推特發文，慶祝首台機組啟用；國際原子能機構阿聯代表哈馬德·阿爾卡比（Hamad Alkaabi）亦推文稱，此為阿聯提供潔淨能源之歷史里程碑。 2020年8月19日，巴拉卡核電廠首台機組首次併網發電成功，當時整體完工率已達94%。2021年4月1日，巴拉卡核能發電廠開始商業運轉。第二台機組則於2022年3月24日投入商業運轉。 施工 進度 第一機組：2018年12月全數完工；2021年4月商轉。 第二機組：2021年4月全數完工；2022年3月商轉。 第三機組：2021年11月全數完工；2023年2月商轉。 第四機組：2022年7月全數完工；2024年3月開始發電；2024年9月商轉。 營運 2024年9月9日，阿聯和印度簽署民用核能合作的諒解備忘錄。阿布達比王儲謝赫哈立德·本·穆罕默德·阿勒納哈揚在訪問印度後，簽署由阿聯核能公司和印度核能電力公司共同執行的巴拉卡核電廠營運和維護協議。 爭議 2019年3月，卡達就巴拉卡核能發電廠向國際原子能機構提出申訴，表達其對該電廠的安全性和缺乏與周圍國家和地區的合作感到擔憂，並認為該電廠對區域穩定和環境構成嚴重威脅，而阿聯則否認巴拉卡核電廠存在安全問題，並表示核電廠遵守核安全的最高標準。 註釋 參考文獻 外部連結 巴拉卡核能發電廠在Flickr上的页面