Auvere elektrijaam

Auvere elektrijaam on Ida-Virumaal Auvere külas asuv elektrijaam, mis kuulub Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Energiatootmine. Auvere elektrijaam on uusim Eestisse rajatud põlevkivil ja biomassil töötav elektrijaam, mis valmis põhiosas 2015. aastal. Selle võimsus on 300 MW. Auvere elektrijaamas on kasutusel keevkihttehnoloogia ning kuni 50% ulatuses on võimalik asendada jaamas kasutatav põlevkivi biomassiga. Kogu investeeringu maht oli 610 miljonit eurot. Elektrijaama ehitas General Electric ja tegi hankelepingu Prantsuse ettevõtele Alstom, ehitusleping sõlmiti 2011. aasta algul ja jaam anti üle 2018. aasta keskpaigas. Jaama üleandmine venis kolm aastat võrreldes esialgse tähtajaga. Tähelepanu on pälvinud jaama vähene töökindlus. Kuni 2023. aasta lõpuni on Eesti Energia kulutanud jaama hooldusele ja remondile 24 miljonit ning investeeringutele 29 miljonit. Ettevõte hindab, et projekteeritud 92-protsendilise töökindluse saavutamiseks kulub veel vähemalt 10 miljonit eurot. Auvere elektrijaam pidi panustama Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse tagamisse, aga lisaks ehitusaja plaanitust kolm aastat pikemaks venimisele on jaam ehitaja poolt üleandmisest 31. juulil 2018 kuni 2023. aasta lõpuni töötanud vähem kui 52% ajast. Seisakuid on olnud 531 päeva rikete, 193 päeva plaaniliste hoolduste ning 87 päeva madalate elektrihindade tõttu. Ajalugu Otsus uue kuni kahe energiaplokiga soojuselektrijaama rajamiseks võeti vastu 2009. aastal. Riigihankel uue elektrijaama ehitaja leidmiseks osalesid konsortsium Alstom Estonia AS, Alstom Power Sp. z o.o., Alstom Power System SA ning SNC Lavalin Polska. Võitjaks tunnistati Prantsuse päritolu Alstomi kontserni pakkumine ning 2011. aastal sõlmiti kontserniga esialgne leping uue elektrijaama esimese ploki ehituseks. Eesti valitsus andis heakskiidu Eesti Energia ainuomanikuna investeeringule uude energiaplokki 2011. aasta juunis. Esialgne leping sisaldas optsiooni rajada lisaks esimesele energiaplokile ka teine. 20. veebruaril 2014 otsustas Eesti Energia nõukogu, et optsiooni Auvere elektrijaama veel teise energiaploki rajamiseks ei kasutata. Elektrijaama rajamist põhjendati vajadusega suurendada Eesti energia-varustuskindlust ning vähendada põlevkivist elektritootmise keskkonnamõju. Toonane Eesti Energia juht Sandor Liive on maininud, et elektrijaam otsustati rajada energiajulgeoleku vajadustest lähtuvalt ning majanduslikku kasumlikkust sellelt ei eeldatudki. Auvere elektrijaamale pandi nurgakivi 4. mail 2012. Investeeringu kogumaksumus oli 638 miljonit eurot. 2012. aasta juunis kiitis Euroopa Komisjon heaks Eesti taotluse tasuta saastekvootide eraldamiseks Auvere elektrijaama ehituse osaliseks finantseerimiseks. Otsus lõi eelduse, et riik saaks eraldada aastatel 2013–2020 Eesti Energiale kokku 18 miljoni tonni ulatuses tasuta saastekvoote. 2013. aasta maikuus paigaldati Auvere elektrijaama aurutrummel, millega jõudis jaama rajamine poole peale. Aasta lõpuks olid jaama kõik põhiseadmed paigaldatud ning alustati abiseadmete paigaldamisega. Jaama seadistus- ja käivitustöödega plaaniti esialgse ajakava järgi alustada 2014. aasta sügisel ning protsessi kestuseks kavandati orienteeruvalt aasta. 2014. aasta esimeseks kvartaliks oli Eesti Energia investeerinud uue energiaploki ehitusse ligi 482 miljonit eurot. 2. mail 2015 ühendati jaam elektrivõrku ja sealt alates on see perioodiliselt elektrit tootnud. Jaama lõplik üleandmine oli seejärel planeeritud 2016. aasta I kvartali lõppu. Jaanuaris 2016 teatas Eesti Energia Auvere elektrijaam varade allahindamisest mahus 39,6 miljonit eurot. Otsust põhjendati elektri turuhinna ja nafta maailmaturuhinna langusega. Lisaks ei välistatud veel täiendavat allahindlust mahus 200 miljonit eurot, juhul kui ei teostu ulatuslik puidu põletamise kava. Kuigi elektrijaam on olnud töös alates 2015. aasta maikuust, siis ei ole suutnud ehitajad tagada, et jaama täisvõimsusel töötades ei ületaks see lubatud tolmu heitmenorme. Sellest tulenevalt valmis kava, mille kohaselt rajati täiendavad kottfiltrid 2017. aasta juuliks ning jaama ametlik üleandmine pidi toimuma sama aasta oktoobris. Alstomi kontserni elektrijaamaehituse omandanud GE Power nõustus 2016. aastal üleandmise venimise eest maksma leppetrahvi mahus 66 miljonit eurot. 2018. aastaks on leppetrahvinõude kogusumma peaaegu 100 miljonit eurot. 2019. aastal seisis jaam välise soojusvaheti rikke tõttu mai keskpaigast novembri keskpaigani. 2020. aastal näitas jaam seni suurimat töökindlust, kuid selle põhjuseks oli madalate elektrihindade tõttu 87 päeva reservis seismine. 2021. aastal sõlmiti kompromisslepe General Electricu tütarettevõttega elektrijaama töökindluse nõude rikkumise osas ning General Electric pidi kompenseerima Enefitile kahjud 30 miljoni euro ulatuses. 2021. aastal tehti poolteist kuud kestnud ümberehitus, mille käigus vähendati veelgi põlevkivi kasutust. Nii annab uttegaas ümberehituse järel kuni 35% ja puidujäätmed kuni 50% primaarenergiast. 2022. aasta oktoobri algul suunati jaam pooleteiseks kuuks remonti, et välja vahetada soojusvaheti. 30. augustil 2023 tabas üht soojusvahetit rike, mille järel jaam seiskus kuni novembri lõpuni. Jaama käivitamisel 28. novembril tabas jaama järjekordne rike ning jaam peatati. 2023. aasta lõpuks oli jaamas esinenud 97 erakorralist riket, mis olid põhjustanud 531 päeva seisakuid. Lisaks olid plaanilised hooldused kestnud 193 päeva ning vahepeal seisis jaam ka madalate elektrihindade tõttu. 21. oktoobril 2024 naasis elektrijaam remondist, töötas tunni, ja läks uuesti rikki. 2025. aasta veebruari alguses, kui Eesti valmistus vene elektrivõrgust lahutamiseks ning Euroopa võrguga liitumiseks ja kõik elektrijaamad seati töövalmis, oli Auvere elektrijaam jälle pärast plaanilist hooldust rikke tõttu seismas. 7. jaanuaril 2026 seisati Auvere 270 megavati võimsusega põlevkivielektrijaam soojusvaheti rikke tõttu. Nord Pooli elektribörs teatas, et jaam on turult maas 14. jaanuarini 2026. Elektrijaama rike osutus esialgu arvatust tõsisemaks. Elektrijaam seisis talve kõige suurema elektrinõudluse ajal terve kuu kuni 4. veebruarini. Jaam lülitus uuesti võrku 6. veebruaril 2026. 25. märtsil 2026 tabas Auvere elektrijaama korstent Venemaa poolt tulnud Ukraina päritolu droon. Riik algatas uurimise seoses droonirünnakuga "Eesti Ekspressi" ajakirjaniku Kaur Marani uuring kinnitab, et 25. märtsil 2026 Ust-Luga sadamat rünnanud drooniparv ei lähtunud Eesti Vabariigi piirest vaid lendas sinna Venemaa territooriumit mööda Ukrainast. Teekonnal läbitud asulates käivitunud droonialarmid tõendavad, et Venemaa drooniseire tundlikkus oli ideaalilähedane, aga droonitõrje võimekus nullilähedane. Viited Välislingid "Auvere jaama ehitaja on Enefit Powerile maksnud trahvi juba 130 miljonit" ERR, 11. detsember 2022