海阳核电站

海阳核电站位于中国山东省海阳市，总投资600亿元，规划容量为600万千瓦级AP1000, CAP1000核电机组。中電投控股設立山東核電有限公司主管。 建设历程 一期工程包括1号、2号机组，建设两台美国西屋电气公司的AP1000机组。 1号机组于2009年9月24日开工； 2011年2月底海陽核電1號機組首台循環水泵殼體水壓試驗顺利完成。擁有自然迴圈水冷系統，即使沒有外部電源供水，也能保證緊急時反應堆的即時冷卻。2018年8月17日1号机组临界；2018年10月22日，1号机组投产发电。使用AP1000技术的2号机组两台蒸汽发生器由上海电气核电设备有限公司2015年3月承制并发运。 2025年10月20日，2号机组主泵变频器全部完成国产化替代，之前2022年立项国产化，2023年1、2号机组完成“四用一备”改造，每台机组增加一台备用国产化主泵变频器，其中一台故障时候能实时切换；2024年可长期满载运行的首台主泵变频器国产化替代在2号机组改造完成，并通过实际应用充分验证了该技术路线的可行性和正确性。 2026年4月9日，1号机组第五次换料大修圆满完成，总工期24.5天，实施3522项检维修工作，顺利完成22个重大项目，其中完成最后4台进口主泵变频器国产化改造，至此，海阳核电一期两台机组主泵变频器国产化替代工作已全部完成，彻底根除了因主泵变频器故障导致的机组非停问题。 二期工程包括3号、4号机组。2022年4月20日，国务院常务会议核准3号、4号机组项目，采用AP1000消化吸收后的CAP1000机组，单台机组容量1253MWe，总投资合计495亿元人民币，计划工期为56个月。 同年7月14日國電投海陽核電二期工程之3号机组暨900兆瓦遠距離跨區域核能供熱工程開工建設。 2022年7月21日，3号机组核岛筏基底板第一罐混凝土(FCD)浇筑工作顺利结束。 。 2023年4月22日，海阳核电站4号机组动工。 2023年12月21日，历时2小时16分3号机组反应堆压力容器吊装就位，压力容器是核电站核心设备之一，位于核岛11厂房CA04模块内部，并通过4个冷端管嘴上的凸台坐落于反应堆压力容器支座上，筒体净重约281吨。。 2023年12月30日，3号机组附属厂房主体结构封顶 。 2024年5月15日，4号机组4号机组CV底封头吊装圆满完成， CV 底封头位于厂房内部结构基础和整体筏基之间，上口直径 Φ39.624m(内径)，高 11.609m，总重量约660吨，主要包括封头板、剪力钉、临时立柱及临时吊耳等，是钢制安全壳六大模块中最先就位的模块；使用现场 CC8800-1 TWIN 型(3200t)履带式起重机完成。。 2026年1月24日，4号机组主管道焊接一次合格率100%，项目创新采用“六机双环”并行作业模式，通过三维激光测量动态调控焊接参数，实现了多焊口同步施焊与变形精准控制，大幅缩短关键路径工期；以中华技能大奖获得者罗开锋为代表的技能大师工作室进驻现场，“专家门诊”式指导有效破解了层间清渣、收弧处理等工艺难题。 。 2026年3月，3号机组成功完成冷态功能试验（Cold Test）。 2026年4月20日，3号机组钢制安全壳结构完整性试验圆满完成。 2026年5月25日，4号机组汽轮机扣缸圆满完成 。 2026年5月28日，4号机组220kV倒送电圆满完成。 三期工程包括5号、6号机组。2022年4月24日，山东海阳核电项目5、6号机组工程环境影响评价工作(选址阶段)信息公告(第一次)。 2025年4月27日，国务院正式核准海阳核电5、6号机组工程，采用国产化CAP1000压水堆，总投资约为389亿元人民币 。2026年4月16日，5号机组常规岛第一罐混凝土（FCD）浇筑完成。 核能供热 2019年底，海阳核电站供热项目一期工程竣工投产，开始向海阳市临港、度假区和核电产业园共70公顷、7757户用户供热。 2021年11月9日0点，二期工程启用，海阳市实现核能供暖“全覆盖”，成为中国大陆首个“零碳”供暖城市，该市的用户采暖费用下降了1元/平方米。随着六台机组的建成投产，预计供热面积将超过2亿平方米，供热半径达100公里，覆盖烟台、青岛、荣城等主要城区。 反应堆数据 运行 2020年3月6日，2号机组满功率运行时发生0级安全意外，16:06反应堆冷却剂泵1A变频器控制单元控制器故障，导致反应堆冷却剂泵1A跳闸，在短时间内发生了两起与控制棒控制系统相关的运行事件。。 2021年8月23日06:54，2号机当时处于满功率运行状态，为反应堆冷却剂泵（主泵）2B供电的进口变频器功率单元B4故障，导致变频器电源开关跳闸，主泵2B失电停运。随后机组触发反应堆冷却剂环路2热段流量低2停堆保护；电厂排查发现，故障功率单元B4逆变侧的IGBT（绝缘栅双极型晶闸管）击穿，出现短路放电，导致变频器上游10kV电源开关跳闸。14:23，电厂更换出现故障的功率单元，并对变频器预充电和试验。21:02，反应堆重新临界。 2023年6月1日08:54，2号机组发生0级安全意外，当时机组处于满功率运行状态，由于向主泵2B供电的变频器功率单元出现故障，导致主泵失电停运，导致停堆；6月2日04:52机组重新并网。 参考文献