陆丰核电站

陆丰核电站位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇田尾山，规划建设6台容量为百万千瓦级核电机组。6台机组全部建成后，年发电量约520亿千瓦时，每年可等效替代标准煤1577万吨，减少二氧化碳排放约4269万吨，相当于植树造林约11.7万公顷。 历史 陆丰核电站于2004年完成选址作业，隔年列入國家核電發展規劃和廣東省“十一五”電源發展規劃。2008年中廣核陆丰核电有限公司揭牌。但是受到2011年3月日本福岛第一核电事故影响，相关工作被迫暂停。 2013年5月，广东陆丰核电一期工程建设项目开始在环保部官方网站接受环评公示，一期工程两台机组计划分别于2018年6月和2019年4月投入商业运行，但后续一直没有动工信息。2017年国核自仪召开陆丰核电站1号机组PLS/DDS组态测试启动会。 一期工程 一期工程包含5号、6号机组，2台华龙一号v2.0融合方案核电机组。2020年11月，环境影响报告书。 2022年9月7日，获得 核电厂安全监管 国核安发〔2022〕179号《关于颁发广东陆丰核电5、6号机组建造许可证的通知》。 2022年9月8日5号机组正式开工。与5号机组同时通过核准的6号核电机组也在2023年8月26日动工。 2026年4月27日5号机组圆满完成冷试。 2026年5月30日，6号机组最后的主设备稳压器全部吊装就位，中核二三承建。 2026年6月，5号机组实现国产富集硼酸全量应用。 CAP1000机组 2024年8月19日，国务院核准陆丰核电站1号、2号机组。 1号、2号机组于2025年2月10日可获得生态环境部的建造许可。 1号机组于2025年2月24日开工。 2025年4月9日，1号机组CV底封头吊装成功。 2025年4月26日，1号机组CA20模块顺利吊装就位。 2025年8月13日，1号机组常规岛汽机台板混凝土浇筑顺利完成。 2025年8月13日，1号机组钢制安全壳首环吊装成功。 2025年9月16日，1号机组CA01模块顺利吊装就位，CA01模块堪称反应堆厂房内部结构的 “主体骨架”，包含两个蒸汽发生器腔室、换料水池、稳压器腔室，构成核岛一回路主要设备全部房间。模块整体呈T字形，总吊装重量989.2吨，是核岛最大最重、结构最复杂的结构模块。 2026年3月30日，1号机组安注箱顺利吊装。 2026年6月7日，1号机组钢制安全壳二环顺利就位，二环是CV第三吊装段，其下口与CV一环上口对接，CV二环最大直径约40m，高约8m，吊装总重量约763t，主要包括20余张筒体板、附件板、内加劲肋等，是组成核岛安全壳的核心部件。 2号机组于2025年12月22日开工。 2026年3月25日，2号机组CA04模块顺利吊装就位。 三期工程包括3号、4号机组，拟建设2台华龙一号技术融合方案（2.0 版）机组（单台机发电机额定功率约 1218MW）。根据工程进度安排，陆丰核电3号机组计划于 2032 年投入商业运行。设计寿命为60 年。 反應堆數據 参见 中华人民共和国核电站列表 中华人民共和国核工业 參考資料 外部链接 中国广东核电集团 （页面存档备份，存于互联网档案馆）