Le comité de règlement des différends et des sanctions, 
 Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 26 avril 2011, sous le numéro 191-38-11, présentée par M. Jérôme DÉPRÉ, ingénieur, de nationalité française, demeurant 2, rue Casimir-Brenier, 38000 Grenoble, ayant pour avocat, Me Benoit COUSSY, 4, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris.
 Il ressort des pièces du dossier que M. Jérôme DÉPRÉ développe un projet de centrale photovoltaïque intégrée au bâti, dénommé « Gite le Cairn », pour une puissance de production installée de 8,93 kWc, sur le territoire de la commune de Gresse-en-Vercors (Isère).
 La société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
 Le 25 août 2010, la société Tout-en-Solaire, agissant pour le compte de M. Jérôme DÉPRÉ, a déposé une demande de proposition de raccordement auprès de la société ERDF.
 Le 12 octobre 2010, la société ERDF a accusé réception de son dossier lui indiquant qu'une proposition de raccordement ainsi qu'un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) lui seraient envoyés dans un délai de six semaines ou de trois mois si l'étude montrait que des travaux d'extension de réseau étaient nécessaires, à compter de la qualification de son dossier, soit le 31 août 2010.
 Le 3 novembre 2010, la société ERDF a indiqué à M. Jérôme DÉPRÉ qu'une étude technique détaillée sur place était nécessaire et qu'un rendez-vous était proposé pour le 9 novembre 2010.
 M. Jérôme DÉPRÉ a reçu de la société ERDF une proposition de raccordement, datée du 15 novembre 2010, pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par un branchement souterrain sans extension, ainsi que les conditions particulières du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE). Cette proposition de raccordement a évalué le montant des travaux de raccordement à 1 190,09 € TTC et prévu une durée de six semaines pour leur réalisation. La société ERDF a, également, rappelé que M. Jérôme DÉPRÉ devait verser, soit le montant total de la contribution aux travaux de raccordement, soit un acompte d'un montant de 595,05 € TTC.
 Le 25 novembre 2010, M. Jérôme DÉPRÉ a signé la proposition de raccordement, les conditions particulières du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation ainsi qu'un chèque pour le règlement total. Ces documents ont été adressés à la société ERDF le 3 décembre 2010 et réceptionnés par cette dernière le 8 décembre 2010.
 Par courrier en date du 30 décembre 2010, la société ERDF a indiqué à M. Jérôme DÉPRÉ, d'une part, avoir reçu son accord pour la proposition de raccordement postérieurement au 1er décembre 2010 et, d'autre part, que, compte tenu de l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, sa demande de contrat d'achat de l'électricité produite par son projet d'installation était suspendue et qu'il devrait procéder à une nouvelle demande complète de raccordement à l'issue de la période de suspension.
 Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, M. Jérôme DÉPRÉ a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
*
*  *
 Aux termes de sa saisine du 26 avril 2011, M. Jérôme DÉPRÉ demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
 ― de constater que la société ERDF ne démontre pas avoir reçu la notification de l'acceptation tardive de la proposition technique et financière ;
 ― d'écarter l'application de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil que la société ERDF oppose indûment à M. Jérôme DÉPRÉ ;
 ― d'enjoindre à la société ERDF de prendre en compte l'acceptation de la proposition de raccordement de M. Jérôme DÉPRÉ pour le projet « Gite le Cairn » référencé sous le numéro 4201651101 et de procéder aux travaux de raccordement sans délai à compter de la notification de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions ;
 ― d'ordonner au besoin, au requérant, la consignation de la somme d'environ 1 190,09 euros correspondant à la provision envoyée à l'occasion de l'acceptation à valoir sur le paiement de la proposition technique et financière sur le compte CARPA du conseil de la société ERDF, ou à tel séquestre qu'il plaira ;
 ― d'ordonner que la société ERDF s'exécute sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;
 ― de condamner, le cas échéant, la société ERDF à prendre en charge des frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit 3 000 euros.
*
*  *
 Aux termes de sa décision du 16 septembre 2011, le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé que :
 « Art. 1er. - Il est donné acte à la société Electricité Réseau Distribution France de son engagement de restituer à M. Jérôme DÉPRÉ le chèque d'acompte.
 « Art. 2. - La demande de M. Jérôme DÉPRÉ, relative à la date à laquelle la société Electricité Réseau Distribution France a reçu une notification de l'acceptation de la proposition de raccordement, ainsi que sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une somme au titre des dépens et des frais irrépétibles sont rejetées.
 « Art. 3. - Il est sursis à statuer sur le surplus des demandes de M. Jérôme DÉPRÉ jusqu'à l'intervention de la décision au fond du Conseil d'Etat sur le décret du 9 décembre 2010.
 « Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. Jérôme DÉPRÉ et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française. »
*
*  *
 Par courrier du 9 août 2012, le directeur, adjoint au directeur général de la Commission de régulation de l'énergie, a procédé à la réouverture de l'instruction du présent différend.
*
*  *
 Vu les observations complémentaires, enregistrées le 26 septembre 2012, présentées par M. DÉPRÉ.
 M. DÉPRÉ soutient que le sursis à statuer prononcé par le comité de règlement des différends et des sanctions n'étant pas conforme aux articles L. 134-20 et suivants du code de l'énergie, il convenait de statuer sur le litige au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine.
 Il ajoute que le sursis à statuer a été prononcé ultra petita :
 ― sans que cela n'ait été demandé par la partie défenderesse, à savoir la société ERDF ;
 ― sans l'accord de la partie demanderesse, à savoir M. DÉPRÉ ;
 ― sans conditions de délai ;
 ― sans viser le numéro d'affaire dont la solution du différend dépendait, confirmant ainsi que cette demande n'émanait d'aucune des parties.
 M. DÉPRÉ estime qu'il y a lieu en conséquence de statuer de nouveau sur l'ensemble du litige, eu égard au droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions, soit avant l'intervention de la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat afin que s'applique le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.
 Il allègue que la société ERDF avait connaissance de l'imminence de la publication du décret moratoire dès lors qu'un salarié de la société ERDF siège au Conseil supérieur de l'énergie, organisme auquel le texte a été soumis pour avis le 9 décembre 2010, et qu'ainsi la société ERDF aurait dû, en tant que professionnel avisé, indiquer à M. DÉPRÉ que le délai d'acceptation de la proposition technique et financière ne serait probablement pas de trois mois.
 M. DÉPRÉ ajoute qu'en omettant de préciser ceci dans son courrier et en affirmant qu'il avait trois mois pour valider la proposition de raccordement, la société ERDF a commis une négligence fautive.
 Bien que renonçant à la demande de condamnation de la société ERDF à assumer les frais de procédure ainsi qu'à la mesure d'injonction sous astreinte, M. DÉPRÉ persiste dans ses précédentes écritures et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
 ― statuer sur les demandes initiales au regard du droit applicable au plus tard quatre mois après la saisine ;
 ― prendre systématiquement acte des fautes commises par la société ERDF dans la gestion du dossier objet du présent différend, en ce compris :
  ― la gestion fautive de l'instruction de la demande de proposition de raccordement qui a dépassé les six semaines ;
  ― la faute de la société ERDF consistant à affirmer à M. DÉPRÉ qu'il avait jusqu'au 15 février 2011 pour accepter sa proposition technique et financière alors que dans le même temps la société ERDF a été avisée de l'imminence du décret du 9 décembre 2010.
*
*  *
 Vu les observations complémentaires, enregistrées le 19 octobre 2012, présentées par la société ERDF.
 La société ERDF soutient qu'il appartenait à M. DÉPRÉ de contester la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 16 septembre 2011 ou qu'il lui appartiendra de contester la décision à venir du comité de règlement des différends et des sanctions devant la cour d'appel de Paris.
 Elle expose que l'état du droit n'a pas évolué du fait de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 2011 statuant sur la légalité du décret moratoire et qu'ainsi les dispositions de ce décret s'appliquent aux faits de l'espèce quelle que soit la date à laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions statuera.
 La société ERDF rappelle que la cour d'appel de Paris a récemment jugé explicitement que le comité de règlement des différends et des sanctions était fondé à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat « dans un souci de bonne administration de la justice » (cour d'appel de Paris, 4 octobre 2012, SOPRODER).
 La société ERDF fait valoir que le moyen tiré de ce que le décret du 9 décembre 2010 aurait violé le principe de confiance légitime suppose nécessairement l'existence d'opérateurs prudents et avisés, que dès lors le Conseil d'Etat ne s'est pas interrogé sur la question de savoir lesquels des requérants étaient des opérateurs prudents et avisés, qu'en conséquence la question de savoir si l'exposant est ou n'est pas un opérateur prudent et avisé est manifestement sans incidence sur le présent litige.
 Elle ajoute enfin que M. DÉPRÉ a accepté la proposition technique et financière le 25 novembre 2010, a établi un chèque d'acompte ce même jour, n'a adressé cette acceptation que le 3 décembre 2010, laquelle n'est parvenue à la société ERDF que le 8 décembre 2010 alors que le décret retient la date du 2 décembre comme date limite de notification de l'acceptation.
 La société ERDF persiste à demander au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande de M. DÉPRÉ.
*
*  *
 Vu la mesure d'instruction du 7 novembre 2013, par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à M. DÉPRÉ la communication des conditions particulières du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation accompagnant la proposition de raccordement n° 4201651101.
*
*  *
 Vu les courriers enregistrés les 19 et 20 novembre 2013, par lesquels M. DÉPRÉ a notamment communiqué les conditions particulières du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation n° 307567, datées et signées par M. DÉPRÉ du 25 novembre 2010.
*
*  *
 Vu les autres pièces du dossier ;
 Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
 Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
 Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
 Vu les décisions du 27 avril 2011 et du 11 mars 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relatives à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 191-38-11 ;
 Vu la décision du 20 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par M. Jérôme DÉPRÉ ;
 Vu la décision du 16 septembre 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions concernant le présent différend ;
 Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres ;
 Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres du comité, qui s'est tenue le 4 décembre 2013, en présence de :
 M. Thibaut DELAROCQUE, représentant le directeur général, empêché, et le directeur juridique empêché ;
 Mme Maud BRASSART, rapporteur ;
 Mme Christelle MERLL, représentant M. Jérôme DÉPRÉ ;
 Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Frédéric SCANVIC, 
 Après avoir entendu :
 ― le rapport de Mme Maud BRASSART, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
 ― les observations de Mme Christelle MERLL pour M. DÉPRÉ ; M. DÉPRÉ persiste dans ses moyens tels que formulés dans ses écritures du 26 septembre 2012 et demande par ailleurs que le décret du 9 décembre 2010 ne lui soit pas rendu opposable, que les CRAE soient exécutés et que le délai de dix-huit mois de réalisation des travaux soit appliqué en tenant compte de la durée de la procédure devant le comité ;
 ― les observations de Me Frédéric SCANVIC pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions et oppose la méconnaissance du principe de la contradiction aux dernières demandes de M. DÉPRÉ ;
 Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
 Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
   Sur les demandes formulées lors de la séance publique :
 Aux termes de ses écritures du 26 septembre 2012, M. DÉPRÉ a renoncé à sa demande de condamnation aux frais de procédure ainsi qu'à la mesure d'injonction sous astreinte. Lors de la séance publique, M. DÉPRÉ a demandé au comité de règlement des différends et des sanctions que les CRAE soient exécutés et que le délai de dix-huit mois de réalisation des travaux soit appliqué en tenant compte de la durée de la procédure devant le comité.
 Les demandes formulées lors de la séance publique, soit postérieurement à la date de réception de la convocation, cette dernière valant clôture de l'instruction, sont irrecevables.
 Fait à Paris, le 4 décembre 2013.
Pour le comité de règlement
des différends et des sanctions : 
La présidente,
M. Liebert-Champagne