Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1987 et 23 novembre 1987 sous le n° 89672 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 janvier 1989 sous le n° 89NC00704, présentés pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., représenté par son Président ;
    L'Office demande à la Cour :
    1°) d'annuler le jugement n° 80-5174 du 21 mai 1987 du tribunal administratif de NANCY, en tant qu'il l'a condamné à rembourser une somme de 14 325 F avec intérêts à la Société FRANCE LANORD et BICHATON correspondant aux pénalités de retard perçues dans le cadre d'un marché relatif à la construction de vingt cinq logements à CHAMPIGNEULLES et a ordonné la capitalisation des intérêts moratoires d'un montant de 16 290,52 F à compter du 30 novembre 1979 ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 20 mars 1990, présenté pour la société FRANCE LANORD et BICHATON ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'OPAC à lui payer une somme de 4 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
    Vu l'ordonnance du 25 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
    Vu le jugement attaqué ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des marchés publics ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
    - le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
    - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
    Sur les pénalités de retard :
    Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4-2 du cahier des Prescriptions spéciales applicables au marché passé par l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle avec la société FRANCE LANORD et BICHATON pour la construction de 25 logements à CHAMPIGNEULLES, des pénalités pour retard seront appliquées "au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés au calendrier d'exécution et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date d'achèvement des travaux avec la date d'expiration du délai contractuel d'exécution - Ces pénalités s'appliquent à chacune des tranches de livraison définies au calendrier d'exécution" ; que la date d'achèvement des travaux au sens de ces dispositions est celle à laquelle les ouvrages sont en état de faire l'objet d'une réception, celle-ci dût-elle comporter des réserves ;
    Considérant que le délai contractuel d'exécution fixé au marché expirait le 1er août 1977 pour le bâtiment B et le 1er septembre pour le bâtiment C ; que compte tenu d'un nombre réel de journées d'intempéries dont le décompte n'est pas contesté, supérieur au nombre de journées d'intempéries dont il a été tenu compte dans le calendrier d'exécution, le délai d'exécution, en application de l'article 2.22 du Cahier des Prescriptions Communes applicables au marché, a été automatiquement prolongé jusqu'au 22 septembre 1977 pour le bâtiment B et jusqu'au 23 octobre 1977 pour le bâtiment C ; qu'il résulte de l'instruction qu'à ces dates les ouvrages étaient achevés ; qu'à supposer même que le maître d'ouvrage ait constaté des malfaçons dans les joints de menuiserie du bâtiment B et dans l'escalier extérieur du bâtiment C, cette circonstance n'autorisait pas l'OPAC à retarder la réception provisoire des travaux qui a pour objet de constater contradictoirement les malfaçons et défectuosités susceptibles de donner lieu à des reprises au titre de la responsabilité contractuelle ; que l'OPAC de Meurthe-et-Moselle, qui se trouve aux droits de l'O.P.H.L.M. de Meurthe-et-Moselle n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a ordonné le remboursement des pénalités de retard indûment perçues ;
    Sur la capitalisation des intérêts moratoires :
    Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle, la capitalisation des intérêts moratoires a été demandée le 30 novembre 1979 par l'entreprise FRANCE LANORD et BICHATON ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que c'est dès lors à bon droit que, par application de l'article 1154 du code civil, le tribunal administratif a ordonné que les intérêts dus à l'entreprise soient capitalisés à la date du 30 novembre 1979 pour produire eux-mêmes intérêts ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ;
    DEBUT GROUPE Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle à payer à la société FRANCE LANORD et BICHATON la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; FIN GROUPE
Article 1 : La requête de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : L'OPAC de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser à la société FRANCE LANORD et BICHATON une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle et à la société FRANCE LANORD et BICHATON.