Cơ quan nào thẩm định, phê duyệt kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí?

1. Sau khi kế hoạch đại cương phát triển  mỏ dầu khí được phê duyệt, trong trường hợp cần nghiên cứu, thu thập bổ sung  thông tin để giảm thiểu rủi ro sau này, nhà thầu có thể lập kế hoạch khai thác  sớm mỏ dầu khí trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương thẩm định,  phê duyệt.  2. Nội dung chính của  báo cáo kế hoạch khai  thác sớm  mỏ dầu khí bao gồm:  a) Kết quả nghiên cứu  đặc điểm địa chất mỏ;  b) Số liệu và các  phân tích thành phần, tính chất chất lưu và vỉa chứa, các nghiên cứu về mô hình  mô phỏng mỏ, công nghệ mỏ và thiết kế khai thác, dự báo về sản lượng khai thác  dầu khí, hệ số thu hồi dầu khí;  c) Các thông tin về  công nghệ khai thác và các nghiên cứu khả thi;  d) Công nghệ khoan và  hoàn thiện giếng;  đ) Mô tả hệ thống  công trình và thiết bị khai thác được sử dụng;  e) Báo cáo thuyết  minh thiết kế kỹ thuật tổng thể;  g) Các kế hoạch về bảo  vệ tài nguyên, môi trường, sinh thái bao gồm cả an toàn và xử lý sự cố, giải  pháp ngăn chặn, xử lý các nguy cơ gây ô nhiễm và thu dọn công trình dầu khí;  h) Tính toán tổng mức  đầu tư và hiệu quả kinh tế của dự án khai thác sớm mỏ dầu khí;  i) Đánh giá mức độ rủi  ro công nghệ, biến động giá dầu thô và tài chính của dự án;  k) Tiến độ thực hiện;l) Ước tính chi phí  thu dọn công trình dầu khí;  m) Thỏa thuận khung  bán khí đối với dự án khai thác khí;  n) Đối với dự án phát triển mỏ  dầu khí trên đất liền, dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục  công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển, ngoài những nội  dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản này phải  có các nội dung chính sau đây theo quy định của pháp luật về xây dựng: thông  tin hiện trạng sử dụng đất, điều kiện thu hồi đất, nhu cầu sử dụng đất; địa điểm  xây dựng; phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình; giải  pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng; đánh giá tác động kinh tế - xã  hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của dự án;  o) Kết luận và kiến  nghị.  3. Nội dung thẩm định  kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí bao gồm:  a) Đánh giá sự phù hợp  với phương án được lựa chọn trong kế hoạch đại cương phát triển mỏ dầu khí;  b) Đánh giá sự phù hợp  của địa chất mỏ, tính chất chất lưu và vỉa chứa, mô hình mô phỏng mỏ, thiết kế  khai thác, sản lượng khai thác dầu khí, hệ số thu hồi dầu khí;  c) Đánh giá sự phù hợp  của công nghệ khoan, công nghệ khai thác, hệ thống công trình và thiết bị;  d) Đánh giá tính hợp  lý trong đánh giá hiệu quả kinh tế; mức độ rủi ro công nghệ, biến động giá sản  phẩm và tài chính của dự án; tiến độ thực hiện;  đ) Đánh giá sự phù hợp  của các giải pháp thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế kỹ thuật tổng thể;  e) Đánh giá sự đáp ứng  yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường;  g) Nội dung thẩm định  theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với nội dung quy định tại  điểm  n khoản 2 Điều này.  4. Việc lập, thẩm định,  phê duyệt kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí thay cho việc lập, thẩm định, phê  duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án dầu khí theo quy định  của Luật Xây dựng.  5. Nhà thầu  trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch khai  thác sớm mỏ dầu khí trong trường hợp việc điều chỉnh dẫn đến tổng mức đầu tư  tăng thêm dưới 10% đối với các nội dung sau đây:  a) Điều chỉnh số lượng,  kích thước đường ống nội mỏ, điều chỉnh công suất thiết bị để tăng hiệu quả dự  án cũng như tăng hệ số thu hồi dầu khí;  b) Điều chỉnh tối ưu  vị trí, thứ tự và số lượng giếng khoan để gia tăng sản lượng, trữ lượng hoặc tối ưu  hóa đầu tư;c) Áp dụng giải pháp kỹ  thuật bổ sung, mở vỉa mới được phát hiện trong quá trình khoan phát triển để  gia tăng sản lượng khai thác, nâng cao hiệu quả của dự án;  d) Khai thác thử nghiệm  nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu khí;  đ) Khoan bổ sung các  giếng khoan đan dày.  6. Nhà thầu  trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét, báo cáo Bộ Công Thương thẩm định, phê  duyệt điều chỉnh kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí trong các trường hợp khác  ngoài quy định tại khoản 5 Điều này.  7. Sau khi hoàn tất kế  hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí, nhà thầu trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem  xét, báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện kế hoạch khai thác sớm và cập  nhật mô hình khai thác cùng các số liệu và phân tích chứng minh, kết luận về  khả năng áp dụng sơ đồ thử nghiệm cho khai thác toàn mỏ dầu khí.  8. Chính  phủ quy định về điều kiện để lập kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí và hồ sơ,  trình tự, thủ tục trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu  khí.