Document ID: 469481

Title: VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI DỰ ÁN GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ XÉT ĐẾN YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (GIAI ĐOẠN 1)

Legal Basis:
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Căn cứ Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ;

Full Text:
[{"full_text": "Điều 1. Về Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (Dự án), Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 121/TTr-BKHĐT ngày 26 tháng 3 năm 2021 và số 70/BKHĐT-QLĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 đã chỉ rõ việc Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đề xuất Dự án, ký kết hợp đồng BT với nhà đầu tư có những nội dung chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là về phương án thanh toán cho nhà đầu tư và thẩm quyền quyết định chủ trương sử dụng vốn nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư Dự án. Vấn đề này thuộc trách nhiệm của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.", "header": "['Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2021 về tiếp tục triển khai Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Chính phủ ban hành']", "len_tokenizer": 185, "lower_segmented_text": "điều 1 . về dự_án giải_quyết ngập do triều khu_vực thành_phố hồ chí minh có xét đến yếu_tố biến_đổi khí_hậu giai_đoạn 1 ( dự_án ) , báo_cáo của bộ kế_hoạch và đầu_tư số 121 / ttr - bkhđt ngày 26 tháng 3 năm 2021 và số 70 / bkhđt - qlđt ngày 09 tháng 02 năm 2021 đã chỉ rõ việc ủy_ban nhân_dân ( ubnd ) thành_phố hồ chí minh phê_duyệt đề_xuất dự_án , ký_kết_hợp_đồng bt với nhà đầu_tư có những nội_dung chưa phù_hợp với quy_định tại nghị_định số 15 / 2015 / nđ - cp ngày 14 tháng 02 năm 2015 của chính_phủ và quyết_định số 23 / 2015 / qđ - ttg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của thủ_tướng chính_phủ , đặc_biệt là về phương_án thanh_toán cho nhà đầu_tư và thẩm_quyền quyết_định chủ_trương sử_dụng vốn nhà_nước thanh_toán cho nhà đầu_tư dự_án . vấn_đề này thuộc trách_nhiệm của ubnd thành_phố hồ chí minh và các tổ_chức , cá_nhân có liên_quan .", "pointer_link": "['Điều 1']"}, {"full_text": "Điều 2. Đây là dự án quan trọng, cấp bách của Thành phố; Dự án đã triển khai thực hiện được trên 90% khối lượng; nhu cầu giải quyết tình hình ngập lụt ở Thành phố Hồ Chí Minh đang rất cấp bách. Theo đề nghị và ý kiến của các cơ quan tại các văn bản nêu tại phần đầu của Nghị quyết; đồng thời, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến đề nghị khẩn Chính phủ tháo gỡ vướng mắc cho Thành phố, Chính phủ đã thảo luận, các thành viên Chính phủ đã có ý kiến và bỏ phiếu biểu quyết theo quy định, thống nhất ban hành Nghị quyết về vấn đề này.. Chính phủ chấp thuận về nguyên tắc theo đề nghị của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (tại Báo cáo tóm tắt trình bày tại phiên họp), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo cơ chế đặc thù được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ và các thủ tục đã cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhằm bảo đảm lợi ích về kinh tế - xã hội, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư. Chính phủ tháo gỡ nhưng phải thực hiện việc thanh toán, quyết toán, kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật. UBND Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư Dự án, các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn giám sát theo chức năng, nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về hiệu quả chống ngập của Dự án, an toàn của công trình dự án, chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.", "header": "['Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2021 về tiếp tục triển khai Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Chính phủ ban hành']", "len_tokenizer": 316, "lower_segmented_text": "điều 2 . đây là dự_án quan_trọng , cấp_bách của thành_phố ; dự_án đã triển_khai thực_hiện được trên 90 % khối_lượng ; nhu_cầu giải_quyết tình_hình ngập_lụt ở thành_phố hồ chí minh đang rất cấp_bách . theo đề_nghị và ý_kiến của các cơ_quan tại các văn_bản nêu tại phần đầu của nghị_quyết ; đồng_thời , đồng_chí nguyễn thiện nhân - nguyên bí_thư thành_ủy thành_phố hồ chí minh , đồng_chí nguyễn văn nên - bí_thư thành_ủy thành_phố hồ chí minh , đồng_chí nguyễn thành phong - chủ_tịch ubnd thành_phố hồ chí minh có ý_kiến đề_nghị khẩn chính_phủ tháo_gỡ vướng_mắc cho thành_phố , chính_phủ đã thảo_luận , các thành_viên chính_phủ đã có ý_kiến và bỏ_phiếu biểu_quyết theo quy_định , thống_nhất ban_hành nghị_quyết về vấn_đề này . . chính_phủ chấp_thuận về nguyên_tắc theo đề_nghị của ubnd thành_phố hồ chí minh và các bộ : kế_hoạch và đầu_tư , tư_pháp , tài_chính , ngân_hàng nhà_nước việt_nam và bộ_trưởng , chủ_nhiệm văn_phòng chính_phủ ( tại báo_cáo tóm_tắt trình_bày tại phiên họp ) , ủy_ban nhân_dân thành_phố hồ chí minh được tiếp_tục triển_khai thực_hiện dự_án theo cơ_chế đặc_thù được thủ_tướng chính_phủ đồng_ý tại thông_báo số 285 / tb - vpcp ngày 20 tháng 8 năm 2015 của văn_phòng chính_phủ và các thủ_tục đã cơ_quan có thẩm_quyền chấp_thuận nhằm bảo_đảm lợi_ích về kinh_tế - xã_hội , tránh lãng_phí nguồn_lực đã đầu_tư . chính_phủ tháo_gỡ nhưng phải thực_hiện việc thanh_toán , quyết_toán , kiểm_toán theo đúng quy_định của pháp_luật . ubnd thành_phố hồ chí minh , chủ đầu_tư dự_án , các đơn_vị thiết_kế , thi_công , tư_vấn giám_sát theo chức_năng , nhiệm_vụ phải chịu trách_nhiệm về hiệu_quả chống ngập của dự_án , an_toàn của công_trình dự_án , chống tiêu_cực , thất_thoát , lãng_phí tài_sản , ngân_sách nhà_nước trong quá_trình thực_hiện dự_án theo đúng quy_định của pháp_luật .", "pointer_link": "['Điều 2']"}, {"full_text": "Điều 3. UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện hoàn thành Dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả kinh tế - xã hội của Dự án, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn công trình, tiến độ dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí ngân sách và tài sản của nhà nước.. UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án theo quy định của pháp luật và quy định tại hợp đồng dự án được ký kết đúng pháp luật. UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, trao đổi, đàm phán với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về giá trị dự án, loại bỏ toàn bộ các chi phí bất hợp lý, không đúng quy định; thống nhất giá trị, tiến độ, điều kiện thanh toán hợp đồng và nội dung cần thiết khác làm cơ sở để ký kết phụ lục hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật, không được để thất thoát ngân sách nhà nước. UBND Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc điều chỉnh khoản tái cấp vốn cho vay thực hiện Dự án theo đúng quy định trên cơ sở hợp đồng xây dựng - chuyển giao BT, hợp đồng tín dụng đã được các bên điều chỉnh, ký kết và các nội dung cần thiết khác theo quy định. UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác nghiệm thu công trình, tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, bảo đảm hiệu quả chống ngập của công trình Dự án. UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức cộng tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán Dự án theo đúng quy định; phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc kiểm toán Dự án sau khi hoàn thành (trong đó lưu ý cần loại bỏ các chi phí bất hợp lý, không đúng quy định) làm cơ sở tổ chức thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tối đa lợi ích của nhà nước, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm rà soát, khắc phục tối đa các tồn tại pháp lý. Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra các sai sót, khuyết điểm. Xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.", "header": "['Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2021 về tiếp tục triển khai Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi k