Document ID: 526131

Title: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 57/2022/QH15 NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Legal Basis:
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Full Text:
[{"full_text": "Khoản 1. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Dự án) đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022, chia thành 8 dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công, đi qua địa bàn 03 tỉnh (Đồng Nai, Bình Dương, Long An) và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 04 dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư. Mỗi dự án là một dự án thu hồi đất trên địa bàn của 01 tỉnh mà không phải là dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật Đất đai năm 2013. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư các dự án thành phần. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công. Việc lập, thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo các dự án thành phần. (Dự kiến tiến độ, kế hoạch triển khai và Danh mục các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo).", "header": "['Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 57/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành'\n 'Điều 1. Triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội khóa XV quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, cụ thể như sau:']", "len_tokenizer": 237, "lower_segmented_text": "khoản 1 . dự_án đầu_tư xây_dựng đường vành_đai 3 thành_phố hồ chí minh ( sau đây gọi tắt là dự_án ) đã được quốc_hội quyết_định chủ_trương đầu_tư tại nghị_quyết số 57 / 2022 / qh15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 , chia thành 8 dự_án thành_phần thực_hiện theo hình_thức đầu_tư công , đi qua địa_bàn 03 tỉnh ( đồng_nai , bình dương , long an ) và thành_phố hồ chí minh , trong đó có 04 dự_án thành_phần bồi_thường hỗ_trợ tái_định_cư . mỗi dự_án là một dự_án thu_hồi đất trên địa_bàn của 01 tỉnh mà không phải là dự_án thu_hồi đất liên_quan đến nhiều tỉnh , thành_phố trực_thuộc trung_ương quy_định tại khoản 1 điều 87 luật đất_đai năm 2013 . chủ_tịch ủy_ban nhân_dân các tỉnh , thành_phố : hồ chí minh , đồng_nai , bình dương , long an thực_hiện thẩm_quyền của người quyết_định đầu_tư các dự_án thành_phần . trình_tự , thủ_tục , thẩm_quyền thẩm_định và quyết_định đầu_tư các dự_án thành_phần được thực_hiện tương_tự như đối_với dự_án nhóm a theo quy_định pháp_luật về đầu_tư công . việc lập , thẩm_định , quyết_định phê_duyệt kết_quả thẩm_định báo_cáo đánh_giá tác_động môi_trường được thực_hiện theo các dự_án thành_phần . ( dự_kiến tiến_độ , kế_hoạch triển_khai và danh_mục các dự_án thành_phần thuộc dự_án đầu_tư xây_dựng đường vành_đai 3 thành_phố hồ chí minh tại phụ_lục i và phụ_lục ii kèm theo ) .", "pointer_link": "['Điều 1' 'Khoản 1']"}, {"full_text": "Khoản 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và người có thẩm quyền được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong 02 năm kể từ khi Nghị quyết số 57/2022/QH15 được Quốc hội thông qua. Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.", "header": "['Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 57/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành'\n 'Điều 1. Triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội khóa XV quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, cụ thể như sau:']", "len_tokenizer": 88, "lower_segmented_text": "khoản 2 . chủ_tịch ủy_ban nhân_dân các tỉnh , thành_phố : hồ chí minh , đồng_nai , bình dương , long an và người có thẩm_quyền được áp_dụng hình_thức chỉ_định thầu đối_với các gói_thầu tư_vấn , gói_thầu phục_vụ di_dời hạ_tầng kỹ_thuật , các gói_thầu thực_hiện bồi_thường , hỗ_trợ , tái_định_cư trong 02 năm kể từ khi nghị_quyết số 57 / 2022 / qh15 được quốc_hội thông_qua . trình_tự , thủ_tục thực_hiện chỉ_định thầu thực_hiện theo quy_định của pháp_luật về đấu_thầu .", "pointer_link": "['Điều 1' 'Khoản 2']"}, {"full_text": "Khoản 3. Cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án, bao gồm:\na) Tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh) giải phóng mặt bằng của các dự án thành phần theo từng giai đoạn (tùy thuộc mức độ phức tạp về kỹ thuật của từng đoạn tuyến) để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng trên sẽ được cập nhật đảm bảo phù hợp dự án đầu tư được duyệt.\nb) Khẩn trương tổ chức rà soát, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bảo đảm đủ cơ sở, căn cứ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện các công việc khác có liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.\nc) Trên cơ sở hồ sơ thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh) giải phóng mặt bằng được phê duyệt, các địa phương xác định nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm, hình thức tái định cư; lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo; tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư; triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng khu tái định cư (nếu có).\nd) Các địa phương xác định vị trí diện tích các bãi đổ chất thải rắn xây dựng đáp ứng nhu cầu của các dự án thành phần; thực hiện các công việc liên quan như đánh giá tác động môi trường, giải phóng mặt bằng các bãi đổ chất thải rắn xây dựng (nếu có) bảo đảm tiến độ thi công.", "header": "['Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 57/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành'\n 'Điều 1. Triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội khóa XV quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, cụ thể như sau:']", "len_tokenizer": 293, "lower_segmented_text": "khoản 3 . cho phép ủy_ban nhân_dân các tỉnh , thành_phố : hồ chí minh , đồng_nai , bình dương , long an triển_khai đồng_thời một_số công_việc liên_quan đến công_tác bồi_thường , hỗ_trợ , tái_định_cư và xác_định các bãi đổ chất_thải rắn xây_dựng trong giai_đoạn chuẩn_bị dự_án , bao_gồm : \n a ) tổ_chức lập , phê_duyệt , bàn_giao hồ_sơ thiết_kế cắm cọc ( thiết_kế ranh ) giải_phóng mặt_bằng của các dự_án thành_phần theo từng giai_đoạn ( tùy thuộc mức_độ phức_tạp về kỹ_thuật của từng đoạn tuyến ) để thực_hiện công_tác bồi_thường , hỗ_trợ , tái_định_cư . hồ_sơ thiết_kế cắm cọc giải_phóng mặt_bằng trên sẽ được cập_nhật đảm_bảo phù_hợp dự_án đầu_tư được duyệt . \n b ) khẩn_trương tổ_chức rà_soát , phê_duyệt quy_hoạch , kế_hoạch sử_dụng đất cấp huyện bảo_đảm đủ cơ_sở , căn_cứ thực_hiện công_tác bồi_thường , hỗ_trợ , tái_định_cư ; thực_hiện các công_việc khác có liên_quan tới công_tác bồi_thường , hỗ_trợ , tái_định_cư . \n c ) trên cơ_sở hồ_sơ thiết_kế cắm cọc ( thiết_kế ranh ) giải_phóng mặt_bằng được phê_duyệt , các địa_phương xác_định nhu_cầu tái_định_cư , rà_soát quỹ đất , quỹ nhà tái_định_cư để xác_định địa_điểm , hình_thức tái_định_cư ; lập , thẩm_định , phê_duy