Lĩnh vực: Rà phá bom mìn
Câu hỏi: Chủ đầu tư lập văn bản đề nghị rà phá bom mìn cho dự án gồm những gì?
Trả lời: Theo Mục 4.1.3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10299-10:2014 có quy định như sau:
4.1.3. Triển khai RPBM trong giai đoạn thực hiện dự án:
4.1.3.1. Chủ đầu tư lập văn bản đề nghị RPBM cho dự án, gồm:
- Tên dự án;
- Địa điểm triển khai dự án;
- Chủ đầu tư dự án;
- Diện tích RPBM;
- Nguồn vốn;
- Yêu cầu tiến độ.
4.1.3.2. Gửi các văn bản đề nghị RPBM kèm theo bản sao quyết định đầu tư dự án của Chủ đầu tư về cơ quan quản lý hoạt động KPHQBM quốc gia để giải quyết.
4.1.3.3. Cơ quan quản lý hoạt động KPHQBM quốc gia căn cứ vào văn bản đề nghị RPBM của Chủ đầu tư, mức độ ô nhiễm bom mìn, vật nổ tại khu vực dự án, quyết định giao nhiệm vụ cho các tổ chức hoạt động RPBM có đủ năng lực thực hiện dự án (khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán; tổ chức thi công RPBM; theo dõi, giám sát và đánh giá; xử lý bom mìn, vật nổ).
4.1.3.4. Đối với các dự án có diện tích RPBM lớn, yêu cầu tiến độ gấp thì giao cho hai hoặc nhiều tổ chức cùng tham gia thi công RPBM.
4.1.3.5. Căn cứ vào quyết định giao nhiệm vụ của Cơ quan quản lý hoạt động KPHQBM quốc gia, Chủ đầu tư tiến hành ký hợp đồng với các tổ chức hoạt động RPBM được giao nhiệm vụ để thực hiện.
4.1.3.6. Tổ chức thực hiện:
4.1.3.6.1. Ngoài số liệu điều tra và khảo sát của cơ quan quản lý dữ liệu bom mìn, vật nổ quốc gia, trước khi triển khai một dự án (hạng mục) RPBM, tổ chức được giao nhiệm vụ phải tiến hành điều tra và khảo sát cụ thể đối với dự án (hạng mục) RPBM đó.
4.1.3.6.2. Kết quả điều tra và khảo sát là cơ sở để lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán cho dự án (hạng mục) RPBM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4.1.3.6.3. Gửi phương án kỹ thuật thi công và dự toán (theo mẫu nêu trong Phụ lục B, C, D); tờ trình xin thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán (theo mẫu nêu trong Phụ lục A) về Cơ quan quản lý hoạt động KPHQBM quốc gia để thẩm định và phê duyệt.
4.1.3.6.4. Sau khi phương án kỹ thuật thi công và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức hoạt động RPBM được giao nhiệm vụ phải lập kế hoạch thi công báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp phê duyệt và triển khai thi công RPBM tại thực địa.
4.1.3.6.5. Tổ chức hoạt động RPBM phải thông báo bằng văn bản việc thực hiện thi công RPBM cho cơ quan quân sự và chính quyền địa phương trên địa bàn khu vực triển khai dự án để thống nhất quản lý.
4.1.3.6.6. Khi nhận được thông báo, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động RPBM triển khai thực hiện được thuận lợi, nhanh chóng, bảo đảm an toàn và tiến độ của dự án.
4.1.3.6.7. Bom mìn, vật nổ thu gom được trong quá trình RPBM phải do đơn vị chuyên trách xử lý theo quy định nêu trong TCVN 10299-7:2014.
4.1.3.7. Sau khi hoàn thành công tác thi công RPBM, tổ chức hoạt động RPBM báo cáo Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý hoạt động KPHQBM quốc gia tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán. Nội dung công tác nghiệm thu theo TCVN 10299-5:2014.
CHÚ THÍCH: Một tổ chức hoạt động RPBM không được phép thực hiện đồng thời 2 trong các nội dung sau trong cùng một dự án (hạng mục) RPBM: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán; thi công RPBM; theo dõi, giám sát và đánh giá; xử lý bom mìn, vật nổ.
Theo đó, chủ đầu tư lập văn bản đề nghị rà phá bom mìn cho dự án, gồm:
- Tên dự án;
- Địa điểm triển khai dự án;
- Chủ đầu tư dự án;
- Diện tích rà phá bom mìn;
- Nguồn vốn;
- Yêu cầu tiến độ.