Mục IV. Xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai cấp quốc gia
1. Định mức lao động
1.1. Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai Bảng số 90 STT Nội dung công việc Định biên Định mức (Công nhóm/cả nước) 1 Công tác chuẩn bị 1.1 Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công Nhóm 2 (1 KTV2 + 1KS4) 5,000 1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai Nhóm 2 (1 KTV4 + 1KS2) 5,000 2 Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết về các dữ liệu để xây dựng siêu dữ liệu 1KS1 5,000 2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu 1KS1 3,000 3 Kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu. Đóng gói giao nộp CSDL thống kê, kiểm kê đất đai Nhóm 2 (1KTV4+1KS2) 10,000
1.2. Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bảng số 91 STT Nội dung công việc Định biên Định mức (Công nhóm/01 kỳ kiểm kê hoặc 01 năm thống kê) 1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 1.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê 1KS3 5,000 1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê Nhóm 2 (1KTV4 + 1KS3) 10,00 2 Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 1KS1 5,000 3 Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai 3.1 Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện như sau: 3.1.1 Lập mô hình chuyển đổi CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 1KS3 5,000 3.1.2 Chuyển đổi vào CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 1KS2 2,000 3.2 Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 1KS2 5,000 4 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu 4.1 Thực hiện đối soát, hoàn thiện dữ liệu, tạo liên kết dữ liệu 4.1.1 Thực hiện đối soát, hoàn thiện dữ liệu, tạo liên kết dữ liệu thống kê đất đai 1KS3 5,000 4.1.2 Thực hiện đối soát, hoàn thiện dữ liệu, tạo liên kết dữ liệu kiểm kê đất đai Nhóm 2 (1KTV4+1KS3) 10,000
1.3. Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai Bảng số 92 STT Nội dung công việc Định biên Định mức (Công/lớp dữ liệu) 1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian hiện trạng sử dụng đất 1.1 Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1KS3 5,000 1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1KS3 14,000 1.3 Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian bản đồ hiện trạng sử dụng đất còn thiếu (nếu có) 1KS3 2,000 1.4 Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian hiện trạng sử dụng đất 1KS3 14,000 2 Chuyển đổi và tích hợp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất 2.1 Chuyển đổi các lớp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất từ tệp (File) bản đồ số vào CSDL 1KS3 4,000 2.2 Rà soát dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất để xử lý các lỗi dọc biên giữa các tỉnh, các vùng 1KS3 6,000 Ghi chú: (1) Trường hợp xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê được thực hiện đồng thời với công tác thống kê, kiểm kê đất đai được quy định như sau: - Các nội dung thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai áp dụng theo Thông tư quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. - Đối với việc xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đất đai của các kỳ trước thì thực hiện theo các bước và định mức tại Bảng 90, Bảng 91, Bảng 92; - Đối với việc xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đất đai của kỳ hiện tại thì thực hiện cập nhật CSDL thống kê, kiểm kê theo các bước công việc như sau: + Đối với CSDL thống kê: Áp dụng bước công việc và định mức tại Mục 2 Bảng 90; Mục 2, Mục 3 và Mục 4 Bảng 91; + Đối với CSDL kiểm kê: Áp dụng bước công việc và định mức tại Mục 2 Bảng 90; Mục 2, Mục 3 và Mục 4 Bảng 91; Mục 2 Bảng 92; (2) Nội dung công việc “Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin” tại Mục 2 Bảng 91 phải bổ sung thêm công việc và định mức tại các Mục 1 và Mục 2 Bảng 03 (3) Đơn vị tính “Lớp dữ liệu” tại Bảng 92 là một lớp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất của cấp vùng hoặc cả nước theo quy định kỹ thuật về CSDL đất đai. (4) Định mức tại Mục 1 Bảng 92 nêu trên tính cho bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước tỷ lệ 1:1.000.000. Khi tính mức cho từng vùng kinh tế - xã hội cụ thể thì căn cứ vào tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tính theo công thức sau: Mt = M x K Trong đó: - Mt: Là mức lao động cần tính; - M: Là mức chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai tại Mục 1 Bảng số 92; - K: Là hệ số điều chỉnh định mức chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai (được xác định theo Bảng 93). Bảng số 93 STT Nội dung công việc Hệ số K điều chỉnh định mức Vùng KT-XH tỷ lệ 1:250.000 Cả nước tỷ lệ 1:1.000.000 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai 1 Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất 0,9 1 2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa phù hợp 0,9 1 3 Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có) 0,9 1 4 Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kiểm kê đất đai 0,9 1
2. Định mức thiết bị
2.1. Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai Bảng số 94 STT Danh mục thiết bị ĐVT Công suất (KW/h) Định mức (tính cho cả nước) 1 Công tác chuẩn bị 1.1 Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công - Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 - Điện năng KW 2,3333 1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai - Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 - Điện năng KW 2,3333 2 Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết về các dữ liệu để xây dựng siêu dữ liệu - Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 - Điện năng KW 2,3333 2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu - Máy tính để bàn Cái 0,4 2,4000 - Máy chủ Cái 1 0,6000 - Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,6000 - Thiết bị mạng Bộ 0,1 2,4000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,2000 - Điện năng KW 1,4000 3 Kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu. Đóng gói giao nộp CSDL thống kê, kiểm kê đất đai - Máy tính để bàn Cái 0,4 8,0000 - Máy chủ Cái 1 2,0000 - Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 2,0000 - Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 2,0000 - Thiết bị mạng Bộ 0,1 8,0000 - Máy in laser Cái 0,6 0,5333 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,6667 - Điện năng KW 4,9867
2.2. Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bảng số 95 STT Danh mục thiết bị ĐVT Công suất (KW/h) Định mức (tính cho 01 kỳ kiểm kê hoặc 01 năm thống kê) 1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 1.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê - Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 - Điện năng KW 2,3333 1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê - Máy tính để bàn Cái 0,4 8,0000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,6667 - Điện năng KW 4,6667 2 Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin - Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL kiểm kê đất đai - Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0000 - Máy chủ Cái 1 1,0000 - Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 1,0000 - Thiết bị mạng Bộ 0,1 4,0000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 - Điện năng KW 2,3333 3 Xây dựng dữ liệu thuộc tính kiểm kê đất đai 3.1 Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện như sau: 3.1.1 Lập mô hình chuyển đổi CSDL kiểm kê đất đai - Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 - Điện năng KW 2,3333 3.1.2 Chuyển đổi vào CSDL kiểm kê đất đai - Máy tính để bàn Cái 0,4 1,6000 - Máy chủ Cái 1 0,4000 - Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 0,4000 - Thiết bị mạng Bộ 0,1 1,6000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1333 - Điện năng KW 0,9333 3.2 Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL kiểm kê đất đai - Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0000 - Máy chủ Cái 1 1,0000 - Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 1,0000 - Thiết bị mạng Bộ 0,1 4,0000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 - Điện năng KW 2,3333 4 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu 4.1 Thực hiện đối soát, hoàn thiện dữ liệu, tạo liên kết dữ liệu 4.1.1 Thực hiện đối soát, hoàn thiện dữ liệu, tạo liên kết dữ liệu thống kê - Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 - Điện năng KW 2,3333 4.1.2 Thực hiện đối soát, hoàn thiện dữ liệu, tạo liên kết dữ liệu kiểm kê - Máy tính để bàn Cái 0,4 8,0000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,6667 - Điện năng KW 4,6667
2.3. Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai Bảng số 96 STT Danh mục thiết bị ĐVT Công suất (KW/h) Định mức (tính cho 01 lớp dữ liệu) 1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian hiện trạng sử dụng đất 1.1 Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất - Máy tính để bàn Cái 0,4 4,0000 - Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 4,0000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,3333 - Điện năng KW 2,3333 1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng bản đồ hiện trạng sử dụng đất - Máy tính để bàn Cái 0,4 11,2000 - Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 11,2000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,9333 - Điện năng KW 6,5333 1.3 Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian bản đồ hiện trạng sử dụng đất còn thiếu (nếu có) - Máy tính để bàn Cái 0,4 1,6000 - Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 1,6000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,1333 - Điện năng KW 0,9333 1.4 Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian hiện trạng sử dụng đất - Máy tính để bàn Cái 0,4 11,2000 - Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 11,2000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,9333 - Điện năng KW 6,5333 2 Chuyển đổi và tích hợp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất 2.1 Chuyển đổi các lớp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất từ tệp (File) bản đồ số vào CSDL - Máy tính để bàn Cái 0,4 3,2000 - Phần mềm biên tập bản đồ Bộ 0,4 3,2000 - Máy chủ Cái 1 0,8000 - Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,2000 - Thiết bị mạng Bộ 0,1 3,2000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,2667 - Điện năng KW 1,8667 2.2 Rà soát dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất để xử lý các lỗi dọc biên giữa các tỉnh, các vùng - Máy tính để bàn Cái 0,4 4,8000 - Máy chủ Cái 1 1,2000 - Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 0,3000 - Thiết bị mạng Bộ 0,1 4,8000 - Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 0,4000 - Điện năng KW 2,8000
3. Định mức dụng cụ
3.1. Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai Bảng số 97 STT Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn (tháng) Định mức (tính cho cả nước) 1 Dập ghim Cái 24 5,6000 2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 9,3333 3 Ghế Cái 60 28,0000 4 Bàn làm việc Cái 60 28,0000 5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 7,0000 6 Đèn neon 0,04 KW Cái 12 28,0000 7 Điện năng KW 3,6400 Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng số 98 Bảng số 98 STT Nội dung công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1.1 Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công 0,1786 1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 0,1786 2 Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết về các dữ liệu để xây dựng siêu dữ liệu 0,1786 2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu 0,1071 3 Kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu. Đóng gói giao nộp CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 0,3571
3.2. Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bảng số 99 STT Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn (tháng) Định mức (tính cho 01 kỳ kiểm kê hoặc 01 năm thống kê) 1 Dập ghim Cái 24 9,4000 2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 15,6667 3 Ghế Cái 60 47,0000 4 Bàn làm việc Cái 60 47,0000 5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 11,7500 6 Đèn neon 0,04 KW Cái 12 47,0000 7 Điện năng KW 6,1100 Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng số 100 Bảng số 100 STT Nội dung công việc Hệ số 1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 1.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê 0,1064 1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê 0,2128 2 Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL kiểm kê đất đai 0,1064 3 Xây dựng dữ liệu thuộc tính kiểm kê đất đai 3.1 Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện như sau: 3.1.1 Lập mô hình chuyển đổi CSDL kiểm kê đất đai 0,1064 3.1.2 Chuyển đổi vào CSDL kiểm kê đất đai 0,0426 3.2 Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL kiểm kê đất đai 0,1064 4 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu 4.1 Thực hiện đối soát, hoàn thiện dữ liệu, tạo liên kết dữ liệu 4.1.1 Thực hiện đối soát, hoàn thiện dữ liệu, tạo liên kết dữ liệu thống kê 0,1063 4.1.2 Thực hiện đối soát, hoàn thiện dữ liệu, tạo liên kết dữ liệu kiểm kê 0,2127
3.3. Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai Bảng số 101 STT Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn (tháng) Định mức (tính cho 01 lớp dữ liệu) 1 Dập ghim Cái 24 9,0000 2 Ổ ghi đĩa DVD Cái 60 15,0000 3 Ghế Cái 60 45,0000 4 Bàn làm việc Cái 60 45,0000 5 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 11,2500 6 Đèn neon 0,04 KW Cái 12 45,0000 7 Điện năng KW 5,8500 Ghi chú: Phân bổ mức dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng số 102 Bảng số 102 STT Nội dung công việc Hệ số 1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian hiện trạng sử dụng đất 1.1 Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất 0,1111 1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 0,3111 1.3 Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian bản đồ hiện trạng sử dụng đất còn thiếu (nếu có) 0,0444 1.4 Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian hiện trạng sử dụng đất 0,3111 2 Chuyển đổi và tích hợp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất 2.1 Chuyển đổi các lớp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất từ tệp (File) bản đồ số vào CSDL 0,0889 2.2 Rà soát dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất để xử lý các lỗi dọc biên giữa các tỉnh, các vùng 0,1334
4. Định mức vật liệu
4.1. Công tác chuẩn bị; xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai Bảng số 103 STT Danh mục vật liệu ĐVT Định mức (tính cho cả nước) 1 Giấy in A4 Gram 1,034 2 Mực in laser Hộp 0,194 3 Sổ Quyển 2,068 4 Bút bi Cái 5,170 5 Đĩa DVD Cái 2,585 6 Hộp ghim kẹp Hộp 1,034 7 Hộp ghim dập Hộp 0,517 8 Cặp để tài liệu Cái 3,877 Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng bước công việc tính theo hệ số tại Bảng số 104 Bảng số 104 STT Nội dung công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1.1 Lập kế hoạch thi công chi tiết: Xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công 0,2632 1.2 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 0,2632 2 Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 2.1 Thu nhận các thông tin cần thiết về các dữ liệu để xây dựng siêu dữ liệu 0,1316 2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu 0,0789 3 Kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu. Đóng gói giao nộp CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 0,2631
4.2. Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Bảng số 105 STT Danh mục vật liệu ĐVT Định mức (tính cho 01 kỳ kiểm kê hoặc 01 năm thống kê) 1 Giấy in A4 Gram 1,742 2 Mực in laser Hộp 0,327 3 Sổ Quyển 3,483 4 Bút bi Cái 8,708 5 Đĩa DVD Cái 4,354 6 Hộp ghim kẹp Hộp 1,742 7 Hộp ghim dập Hộp 0,871 8 Cặp để tài liệu Cái 6,531 Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng bước công việc tính theo hệ số tại Bảng số 106 Bảng số 106 STT Nội dung công việc Hệ số 1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 1.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê 0,0781 1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê 0,3124 2 Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL kiểm kê đất đai 0,0002 3 Xây dựng dữ liệu thuộc tính kiểm kê đất đai 3.1 Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện như sau: 3.1.1 Lập mô hình chuyển đổi CSDL kiểm kê đất đai 0,0781 3.1.2 Chuyển đổi vào CSDL kiểm kê đất đai 0,0625 3.2 Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL kiểm kê đất đai 0,0781 4 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu 4.1 Thực hiện đối soát, hoàn thiện dữ liệu, tạo liên kết dữ liệu 4.1.1 Thực hiện đối soát, hoàn thiện dữ liệu, tạo liên kết dữ liệu thống kê 0,0781 4.1.2 Thực hiện đối soát, hoàn thiện dữ liệu, tạo liên kết dữ liệu kiểm kê 0,3125
4.3. Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai Bảng số 107 STT Danh mục vật liệu ĐVT Định mức (tính cho 01 lớp dữ liệu) 1 Giấy in A4 Gram 1,224 2 Mực in laser Hộp 0,230 3 Sổ Quyển 2,449 4 Bút bi Cái 6,122 5 Đĩa DVD Cái 3,061 6 Hộp ghim kẹp Hộp 1,224 7 Hộp ghim dập Hộp 0,612 8 Cặp để tài liệu Cái 4,591 Ghi chú: Phân bổ mức vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng số 108 Bảng số 108 STT Nội dung công việc Hệ số 1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian hiện trạng sử dụng đất 1.1 Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất 0,1111 1.2 Chuẩn hóa các lớp đối tượng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 0,3111 1.3 Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian bản đồ hiện trạng sử dụng đất còn thiếu (nếu có) 0,0444 1.4 Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian hiện trạng sử dụng đất 0,3111 2 Chuyển đổi và tích hợp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất 2.1 Chuyển đổi các lớp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất từ tệp (File) bản đồ số vào CSDL 0,0889 2.2 Rà soát dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất để xử lý các lỗi dọc biên giữa các tỉnh, các vùng 0,1334