Điều 14. Khen thưởng, xử lý vi phạm
1. Cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc giám sát Đề án được khen thưởng theo quy định của pháp luật. 1. Tên công trình, hạng mục: ghi đầy đủ tên, số hiệu. - Đề án: - Đơn vị chủ đầu tư: - Đơn vị thi công: - Chủ nhiệm dự án: - Cán bộ giám sát (ghi đầy đủ họ tên, học vị, chức vụ, Cơ quan công tác): - Cán bộ phụ trách thi công (ghi đầy đủ họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác của từng người): - Cán bộ kỹ thuật theo dõi: (ghi đầy đủ họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác)
2. Cá nhân có hành vi vi phạm quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./. CÁC PHỤ LỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT ngày 03/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Phụ lục 01. Nội dung kế hoạch giám sát I. Mở đầu: nêu các cơ sở pháp lý, tên Đề án, đơn vị chủ đầu tư, khái quát nội dung Đề án (đối tượng, phạm vi, mục tiêu nhiệm vụ, các phương pháp áp dụng), Đơn vị giám sát và mục đích, nội dung giám sát. II. Nội dung giám sát - Trình bày các dạng công tác sẽ giám sát: nêu rõ tại sao phải giám sát, yêu cầu cần phải đạt được đối với công tác giám sát, nội dung giám sát; - Lập bảng danh mục các hạng mục phải tổ chức giám sát TT Các hạng mục giám sát Khối lượng theo Đề án phê duyệt Mục tiêu giám sát Nội dung giám sát cần đạt được Sản phẩm Dự kiến người thực hiện giám sát 1 Hào Khối lượng, chất lượng thi công Khối lượng thực hiện; lấy mẫu; thu thập tài liệu; an toàn lao động và các nội dung khác. - Sổ giám sát; - Biên bản giám sát (từng công trình). (ghi rõ họ, tên người thực hiện giám sát từng hạng mục công việc) 2 Khoan 3 Giếng 4 ………… ……… - Sản phẩm của công tác giám sát: + Sổ giám sát: do người giám sát ghi chép hàng ngày trong quá trình giám sát; + Biên bản giám sát: biên bản giám sát được lập cho từng hạng mục công việc hoặc từng công trình cụ thể. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của người giám sát, người thi công, người theo dõi kỹ thuật; + Báo cáo giám sát: do đoàn giám sát thành lập sau khi kết thúc một kỳ giám sát (một đợt, một bước thi công thực địa), không kể báo cáo đột xuất, hoặc khi có yêu cầu của cấp thẩm quyền. III. Tổ chức thực hiện: - Phân công giám sát: dự kiến nhân lực tham gia giám sát, phân công giám sát cho từng cá nhân, đối với từng hạng mục giám sát (lập bảng kèm theo); - Thời gian giám sát: căn cứ kế hoạch thi công dự kiến thời gian thực hiện công tác giám sát. IV. Dự kiến chi phí Trên cơ sở khối lượng các hạng mục phải giám sát, các nội dung giám sát, nhân lực và thời gian thực hiện nêu trên, áp dụng các quy định, căn cứ pháp lý hiện hành, dự kiến chi phí cho công tác giám sát. V. Kết luận và kiến nghị Nêu những khó khăn, thuận lợi nếu thực hiện phương án này; các kiến nghị để việc giám sát khả thi, đạt yêu cầu, chất lượng theo phương án đề ra. Phụ lục 02. Nhật ký giám sát 1. Kích thước nhật ký: 17,5 x 12cm 2. Trang bìa nhật ký Trang 1 (bìa cứng) Trang 2 TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM NHẬT KÝ GIÁM SÁT NHẬT KÝ GIÁM SÁT Quyển số:.... Đề án: (ghi đầy đủ tên đề án) NGUYỄN VĂN A QUYỂN 1 Họ tên người sử dụng:…………………….. Ngày bắt đầu:……………………………….. Ngày kết thúc:………………………………. Ai nhặt được xin gửi đến địa chỉ: Năm .... Năm ... 2. Diễn biến thi công - Ngày khởi công: - Ngày kết thúc: - Các diễn biến, sự cố bất thường: ……………………………….
3. Nội dung nhật ký 3. Đánh giá chất lượng: (đạt/chưa đạt/không đạt) - Trình tự thi công: - Chất lượng thi công: - Chất lượng lấy mẫu: - Chất lượng thành lập tài liệu: - An toàn lao động: -……………………
3.1. Phần chung ghi các nội dung + Mục lục ghi ngay sau trang 2; + Đơn vị chủ đầu tư; + Đơn vị thi công; + Lập bảng thống kê đầy đủ số hiệu từng công trình, hạng mục công việc được giám sát, ngày tháng giám sát, số trang.
3.2. Nội dung giám sát: theo từng công trình với các nội dung sau: + Tên hoặc số hiệu công trình, hạng mục giám sát; + Người đại diện thi công (tổ trưởng hoặc nhóm trưởng); + Người theo dõi kỹ thuật; + Thời gian bắt đầu thi công; + Trình tự và diễn biến thi công; + Khối lượng thực hiện; + Thời gian kết thúc; + Nhận xét (trên cơ sở đối chiếu với các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan hiện hành): công trình đạt (không đạt) yêu cầu chất lượng công tác thi công; khâu nào không đạt (thi công, lấy mẫu, thành lập tài liệu, an toàn lao động,...), nguyên nhân.
4. Hình thức thể hiện: nhật ký giám sát được ghi bằng bút bi hoặc bút nước tại trang phải và bổ sung (nếu có) ở trang trái. Phụ lục 03. Mẫu ghi biên bản giám sát TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ĐOÀN GIÁM SÁT…… ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ………./BBGS Địa danh, ngày…. tháng … năm ….. BIÊN BẢN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC THI CÔNG 4. Khối lượng thực hiện: - Khối lượng thi công (m3, m, điểm đo,...) ghi theo các tiêu chí cấp đất đá, độ sâu, mức độ phức tạp,...: - Khối lượng lấy mẫu các loại: - Các khối lượng khác (lấp công trình, bơm nước thí nghiệm,...)
5. Đánh giá chung: công trình đạt (không đạt) mục tiêu đề ra ban đầu, chất lượng thi công đạt (không đạt) yêu cầu; khâu nào không đạt yêu cầu, nguyên nhân.
6. Kiến nghị: ……………………………………………………………………………………….. Người đại diện thi công (Ký, họ tên) Cán bộ giám sát (Ký, họ tên) Phụ lục 04. Mẫu báo cáo giám sát TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ĐOÀN GIÁM SÁT…… ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ………./BBNT Địa danh, ngày … tháng … năm …… BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT (KỲ, BƯỚC), NĂM…. Đề án:……………………………………………………………….. - Đơn vị chủ đầu tư: - Đơn vị thi công: - Chủ nhiệm đề án: KẾT QUẢ GIÁM SÁT I. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN I.1. Trình tự thi công - Đánh giá trình tự thi công mỗi hạng mục được giám sát; - Đánh giá thứ tự thi công các phương pháp được giám sát; - Sự hợp lý, hiệu quả của việc áp dụng các phương pháp. I.2. Khối lượng thực hiện, chất lượng thi công - Xác định khối lượng thực hiện, chất lượng thi công từng dạng công việc được giám sát; - Chất lượng lấy mẫu: quy cách, trọng lượng, đối tượng lấy mẫu; - Công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công; - Công tác bảo vệ môi trường trong và sau thi công. - Các sai khác so với đề án, nguyên nhân; I.3. Đánh giá chung - Đánh giá chung về việc tuân thủ quy trình, quy phạm, khối lượng thực hiện theo từng hạng mục công việc theo Đề án đã được phê duyệt; - Những hạng mục công việc, khối lượng thi công không đạt yêu cầu chất lượng thi công, nêu rõ nguyên nhân. I.4. Khối lượng giám sát Tổng hợp khối lượng các hạng mục công việc đã giám sát, có danh mục kèm theo ghi rõ những hạng mục, khối lượng đạt yêu cầu chất lượng; những hạng mục, công trình, khối lượng thi công không đạt yêu cầu chất lượng. II. KIẾN NGHỊ - Nghiệm thu, thanh toán (khối lượng thi công đạt chất lượng):... - Không nghiệm thu, thanh toán (khối lượng thi công không đạt chất lượng): - Kiến nghị về các vấn đề cần được bổ, sung, sửa chữa để hoàn chỉnh việc thi công và các tài liệu liên quan. Trưởng đoàn giám sát (Ký, họ tên)