Khoản 2. Đặc điểm chung của khu vực ĐT: 2. Khối lượng, tiến độ TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Tiến độ Ghi chú Từ ngày Đến ngày I Công tác chuẩn bị 1 Khảo sát địa hình, nắm tình hình khu vực Ngày 2 Tập huấn bổ sung công tác điều tra Ngày 3 In ấn tài liệu, mẫu biểu Bộ 4 Xây dựng và phê duyệt kế hoạch điều tra Ngày II Công tác điều tra 1 Thông tin điều tra tại cơ quan QS địa phương ĐP 2 Thông tin điều tra tại BTLCB, VNMAC CB VNMAC 3 Phỏng vấn lãnh đạo xã Xã 4 Phỏng vấn trưởng thôn Thôn 5 Phỏng vấn hộ gia đình Hộ 6 Tổng hợp dữ liệu, phân tích đánh giá chất lượng điều tra Mẫu biểu III Báo cáo kết quả 1 Nghiệm thu kết quả điều tra Ngày 2 Lập biên bản bàn giao kết quả điều tra Mẫu biểu 3 Cơ sở dữ liệu Theo hướng dẫn của BQL dự án 2. Do đội trưởng lập Báo cáo kết quả điều tra. 2. Phương pháp 2. Các sơ đồ/bản đồ liên quan đến tình trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ do Ban quản lý dự án và địa phương cung cấp. 2. Thông tin về ô nhiễm bom mìn, vật nổ của xã 2.1. Ranh giới của các thôn/làng/bản trong xã trên bản đồ so với ranh giới hiện tại có còn chính xác không? Có □ Không □ (Nếu không, các ranh giới trên bản đồ sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế nhằm phục vụ cho các hoạt động liên quan đến khắc phục bom mìn trong tương lai) 2.2. Những thôn hiện tại còn bị ô nhiễm BMVN? (Ghi tên vào Bảng 01) 2.3. Những thôn hiện tại không bị ô nhiễm BMVN (Ghi tên vào Bảng 02) 2.4. Những thôn/làng/bản nào cần được ưu tiên khảo sát trong số các thôn/làng/bản hiện còn bị ô nhiễm BMVN? 2.5 .Tổng số các vụ tai nạn do BMVN đã xảy ra trong xã? 2.6 Tai nạn do BMVN xảy ra gần nhất vào thời gian nào? 2. Thông tin chung về thôn 2.1. Thôn 2.2. Xã 2.3. Huyện (Thị trấn, thị xã) 2.4. Tỉnh 2.5. Tổng dân số 2.6. Số lượng hộ gia đình 2.7. Nam 2.8. Nữ 2. Người cung cấp thông tin và hộ gia đình 2.1. Họ tên 2.2. Tuổi: 2.3. Dân tộc: 2.4. Điện thoại: 2.5. Nam 2.6. Nữ 2.7. Trẻ em gái: 2.8. Trẻ em trai: 2.9. Chủ hộ □ Đúng □ Không 2. Bằng chứng về bom mìn vật nổ (có ảnh kèm theo) TT Kinh độ Vĩ độ Loại BMVN Di dời (có/không) Ghi chú 2. Đặc điểm chung của khu vực khảo sát: 2. Khối lượng, tiến độ TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Tiến độ Ghi chú Từ ngày Đến ngày I Công tác chuẩn bị 1 Khảo sát địa hình, xác định điểm bao các khu vực KS Ngày 2 Tập huấn bổ sung công tác khảo sát kỹ thuật Ngày 3 In ấn tài liệu, mẫu biểu Bộ 4 Xây dựng và phê duyệt kế hoạch khảo sát Ngày II Công tác khảo sát 1 Triển khai nhiệm vụ số 01 ha 2 Kiểm tra chất lượng thi công (Đội trưởng kiểm tra) Lần/tổ/ngày 3 Dự kiến công tác khắc phục tồn tại, sai sót (làm lại, bổ sung trang bị, tập huấn thêm...) Ngày 4 Tổng hợp dữ liệu báo cáo kết quả Mẫu biểu III Báo cáo, nghiệm thu 1 Nghiệm thu kết quả khảo sát kỹ thuật Ngày 2 Lập biên bản bàn giao kết quả khảo sát cho địa phương Mẫu biểu 3 Nhập kết quả vào Cơ sở dữ liệu Theo hướng dẫn của BQL dự án 2. Dành cho cán bộ y tế Nhật ký khách tham quan IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 2. Phương pháp 2. Các sơ đồ/bản đồ liên quan đến tình trạng ô nhiễm bom mìn, vật nổ. 2. Kết quả khảo sát Mã ô Kết quả * Đã xử lí (m2) Diện tích chưa khảo sát (m2) Ghi chú về diện tích chưa khảo sát Diện tích cây bụi (m2) Diện tích tre trúc (m2) Diện tích cây to (m2) Mật độ thưa (m2) Mật độ trung bình (m2) Mật độ dày (m2) Số tín hiệu * Chọn các màu tương ứng sau đây: Xanh lá cây Không có BMVN Đỏ Có BMVN (ô nhiễm trực tiếp) Nâu Ô nhiễm gián tiếp Vàng Không ô nhiễm gián tiếp Xám Không tiếp cận được * Mật độ thực vật Thưa: dễ dàng đi lại và sử dụng máy dò Trung bình: dễ dàng đi lại nhưng hạn chế trong việc sử dụng máy dò Dày: khó tiếp cận khu vực * Tổng số ô: ................................................................................................................ Ô xanh lá cây (không ô nhiễm) Ô đỏ (ô nhiễm) Ô vàng (không ô nhiễm gián tiếp) Ô màu nâu (ô liền kề) Ô xám (không tiếp xúc) Tổng số ô trong danh sách Diện tích đã khảo sát (m2) Tổng số ô được khảo sát Diện tích đã được kiểm tra lại (m2) Diện tích nghi ngờ ô nhiễm (m2): …………… Diện tích ô nhiễm (m2): ………………………. Tổng số tín hiệu: ……………………..; trong đó: Là bom mìn, vật nổ: .......... ; khác: …………… Mật độ (tín hiệu/10.000 m2): …………………….; trong đó: Là bom mìn, vật nổ: ………………………….; khác:…………….. 2. Kết quả thực hiện Số lượng khu vực nghi ngờ đã hoàn thành khảo sát Diện tích đã thực hiện khảo sát (m2) Diện tích khảo sát khác với yêu cầu (m2) Dấu (+) cho tăng Dấu (-) cho giảm Diện tích đã kiểm tra chất lượng (m2) Diện tích phải làm lại (m2) Số tín hiệu phải xử lý trung bình/ha Số ô đỏ: Số ô nâu Số ô vàng Số ô xám Tổng số ô khảo sát: Số ô không ô nhiễm Số ô khẳng định ô nhiễm Diện tích khu vực khẳng định ô nhiễm (m2) Khu vực ô nhiễm trong khu vực (có báo cáo khẳng định ô nhiễm gửi kèm) Diện tích khu vực không ô nhiễm (m2) Đánh giá mức độ ô nhiễm toàn khu vực □ Cao □ Trung bình □ Thấp Tiến độ thực hiện so với yêu cầu (ngày) Dấu (+) cho tăng Dấu (-) cho giảm 2. Đánh giá chung về khu vực: Mức độ ô nhiễm bom mìn vật nổ: Nặng □; Trung bình □; Nhẹ □ Phân loại khu vực: ………………………..; Cấp đất phổ biến: ………………… Diện tích cần rà phá bom mìn: ……………ha; Trong đó: Đến độ sâu 0,3 m: ………..ha Diện tích mặt nước: …………….ha Đến độ sâu 5 m: …………..ha Đến độ sâu 1,5 m: ………………ha Đến độ sâu 3 m: …………..ha Diện tích biển: …………….ha (trong đó độ sâu ≤ 15 m: ………ha; từ 15-30 m: ……..ha; trên 30 m:....ha) Diện tích phát quang phục vụ RPBM ……………………….. ha. Tài liệu kèm theo: phiếu điều tra; Báo cáo KS, Bản đồ nhiệm vụ KS/RPBM. ĐỘI (TỔ) TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) GIÁM SÁT VIÊN (Ký, ghi rõ họ tên) CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG (Ký, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC III MẪU BIỂU RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ (Ban hành kèm theo Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ) STT KÝ HIỆU TÊN MẪU MẪU BIỂU KHẢO SÁT PHỤC VỤ CHO LẬP PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ 01 Mẫu RPBM-01 BIÊN BẢN Bàn giao mặt bằng cho khảo sát rà phá bom mìn vật nổ 02 Mẫu RPBM-02 NHẬT KÝ Thi công khảo sát rà phá bom mìn vật nổ 03 Mẫu RPBM-03 BIÊN BẢN Nghiệm thu kết quả khảo sát phục vụ cho lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn vật nổ 04 Mẫu RPBM-04 BÁO CÁO Kết quả thi công khảo sát rà phá bom mìn vật nổ MẪU BIỂU RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ 05 Mẫu RPBM-05 BIÊN BẢN Bàn giao mặt bằng cho thi công rà phá bom mìn vật nổ 06 Mẫu RPBM-06 BIÊN BẢN Kiểm tra quân số, trang bị kỹ thuật trước thi công rà phá bom mìn vật nổ 07 Mẫu RPBM-07 NHẬT KÝ THI CÔNG 08 Mẫu RPBM-08 BIÊN BẢN Kiểm tra xác xuất hiện trường 09 Mẫu RPBM-09 BIÊN BẢN Nghiệm thu nội bộ rà phá bom mìn vật nổ 10 Mẫu RPBM-10 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU 11 Mẫu RPBM-11 BIÊN BẢN Xác nhận số lượng, chủng loại bom mìn vật nổ thu gom trong thi công 12 Mẫu RPBM-12 BIÊN BẢN Nghiệm thu hoàn thành thi công rà phá bom mìn vật nổ đưa vào sử dụng 13 Mẫu RPBM-13 BIÊN BẢN Biên bản bàn giao mặt bằng đã thi công rà phá bom mìn vật nổ 14 Mẫu RPBM-14 CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN MẶT BẰNG ĐÃ RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ 15 Mẫu RPBM-15 KẾ HOẠCH Hủy bom mìn vật nổ thu gom trong điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ 16 Mẫu RPBM-16 BIÊN BẢN Xác nhận số lượng bom mìn vật nổ đã hủy (xử lý) 17 Mẫu RPBM-17 BÁO CÁO Kết quả thi công gói thầu rà phá bom mìn vật nổ Mẫu RPBM - 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………, ngày … tháng ... năm …. BIÊN BẢN Bàn giao mặt bằng cho khảo sát rà phá bom mìn vật nổ Dự án: ........................................................................................................................ Địa điểm: ................................................................................................................... Hạng mục: Thi công khảo sát phục vụ lập phương án KTTC và dự toán rà phá bom mìn vật nổ. - Căn cứ Quy trình kỹ thuật …………….., Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia .......................... - ................................................................................................................................. - ................................................................................................................................. - ................................................................................................................................. - Hợp đồng kinh tế số …..…/HĐKT-RPBM ngày..../.../….. được ký kết giữa ….. - Căn cứ hồ sơ thiết kế, mặt bằng dự án và các tài liệu liên quan khác Hôm nay …. giờ ngày …. tháng …. năm …. tại hiện trường mặt bằng dự án: ……………… I. THÀNH PHẦN THAM GIA 2. Đại diện đơn vị khảo sát (bên nhận): ......................................................................... Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................. Ông: ............................................................... Chức vụ:.............................................. II. NỘI DUNG BÀN GIAO MẶT BẰNG CHO THI CÔNG KHẢO SÁT I. Các bên tiến hành giao, nhận mặt bằng tại thực địa phục vụ cho thi công khảo sát rà phá bom mìn vật nổ dự án: ........................................................................................................... 2. Diện tích mặt bằng của dự án: ………………..(chủ đầu tư cung cấp hồ sơ, bản vẽ của dự án). 2................................................................................................................................. 2. Về quy mô và phạm vi khảo sát 2. Yêu cầu - Căn cứ bản vẽ thiết kế, tiến hành đánh dấu phạm vi mặt bằng thi công của dự án tại thực địa và thể hiện chi tiết bằng tọa độ trên bản vẽ thi công RPBM của dự án. - Xác định diện tích, mật độ khu vực, tỷ lệ cây cối cần phải phát dọn trên mặt bằng thi công. - Xác định mật độ tín hiệu độ sâu đến ……. m, tính từ mặt đất tự nhiên hiện tại trở xuống. Cấp đất khi phải đào xử lý tín hiệu. - Xác định sơ bộ chủng loại bom mìn vật nổ. Quá trình khảo sát nếu phát hiện bom mìn vật nổ phải thu gom xử lý để đảm bảo an toàn. - Thu thập số liệu về địa hình, địa chất, khí hậu thủy văn; điều tra tình hình dân cư, tập quán sinh hoạt, an ninh, trật tự xã hội và các vấn đề có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ. III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 2. Thời gian thi công: - Bắt đầu từ: ngày .... tháng .... năm …… - Hoàn thành: ngày .... tháng .... năm …… 2. Đại diện đơn vị thi công (bên nhận): ......................................................................... Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ 2. Diện tích dự án là: ................................................................................................... 2. Đại diện đơn vị giám sát (nếu chủ đầu tư thuê giám sát) Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ 2. Trang bị chính mỗi đội: - Máy dò mìn ............................................................................................................... - Máy dò bom .............................................................................................................. - Máy phát điện ............................................................................................................ - Bộ đàm ..................................................................................................................... - Thiết bị định vị GPS: .................................................................................................. - Các dụng cụ chuyên dụng kèm theo phục vụ công tác RPBM: cờ, thuốn, khung dây, cuốc, xẻng, v.v. đồng bộ theo đội. - Ô tô: ......................................................................................................................... III. KẾT LUẬN Các bên đã kiểm tra quân số, số lượng chủng loại máy móc thiết bị và các giấy tờ liên quan ................................................................................................................................... Biên bản được lập thành …… bản có giá trị như nhau, để các bên có cơ sở thực hiện và lưu vào hồ sơ dự án. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Cán bộ kỹ thuật) ĐƠN VỊ GIÁM SÁT (Cán bộ giám sát) ĐƠN VỊ THI CÔNG (Đội trưởng) Mẫu RPBM - 07 ………………………. ĐƠN VỊ RÀ PHÁ BOM MÌN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /NK-TCRPBM ……., ngày … tháng … năm … NHẬT KÝ THI CÔNG (Mẫu chung) Dự án: ........................................................................................................................ Hạng mục: Rà phá bom mìn vật nổ Đơn vị rà phá: ............................................................................................................. Đội trưởng: ................................................................................................................. Cán bộ GSKT/QLCL: ................................................................................................... Khu vực rà phá: .......................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm …. Thời tiết: ..................................................................................................................... TT Tên công việc Đơn vị Khối lượng Ghi chú I Rà phá bom mìn vật nổ trên cạn 1 Phát dọn mặt bằng m2 Rừng cấp.... 2 Dò tìm trên cạn đến độ sâu 0,3 m hoặc 0,5 m m2 Độ sâu 0,5 m chỉ thực hiện khi có yêu cầu của chủ đầu tư. 3 Đào xử lý tín hiệu trên cạn đến độ sâu 0,3 m hoặc 0,5 m Tín hiệu 4 Dò tìm trên cạn độ sâu từ 0,3 m hoặc 0,5 m đến 3 m hoặc 5 m m2 Đất cấp…… 5 Đào xử lý tín hiệu trên cạn đến độ sâu 3 m m3 6 Đào xử lý tín hiệu trên cạn đến độ sâu 5 m m3 7 Dò tìm trên cạn đến độ sâu > 5 m đến 10 m m2 …………….. II Rà phá bom mìn vật nổ dưới nước 1 Chuẩn bị mặt bằng m2 2 Dò tìm ở độ sâu đến 0,5 m tính từ đáy nước m2 3 Đánh dấu tín hiệu ở độ sâu đến 0,5 m tính từ đáy nước. Tín hiệu 4 Lặn kiểm tra, đào xử lý tín hiệu ở độ sâu đến 0,5 m tính từ đáy nước m3 5 Dò tìm ở độ sâu từ 0,5 m đến 3 m hoặc đến 5 m tính từ đáy nước. m2 6 Đánh dấu tín hiệu ở độ sâu từ 0,5 m đến 3 m hoặc đến 5m tính từ đáy nước. Tín hiệu 7 Lặn kiểm tra, đào xử lý tín hiệu ở độ sâu từ lớn hơn 0,5 m đến 1m tính từ đáy nước. m3 8 Lặn kiểm tra, đào xử lý tín hiệu dưới nước ở độ sâu từ lớn hơn 1 m đến 3 m hoặc đến 5 m tính từ đáy nước. m3 III Rà phá bom mìn vật nổ dưới biển 1 Chuẩn bị mặt bằng m2 2 Rà phá bom mìn vật nổ trên bề mặt đáy biển và đến độ sâu 1 m m2 3 Kiểm tra, xử lý tín hiệu nằm trên bề mặt đáy biển. Tín hiệu 4 Kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 1 m Tín hiệu 3 ………………….. III Kết quả BMVN tìm được 1 Mảnh bom đạn, sắt vụn Mảnh 2 Bom phá ………. bảng Quả 3 Bom bi Quả 4 Đạn pháo, đạn cối Quả 5 Đạn rốc két Quả 6 Đạn M79 Quả 7 Đạn BB Quả 8 Các loại mìn (BB, tăng,....) Quả 9 Vật nổ khác Nhận xét: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... GIÁM SÁT/CÁN BỘ QLCL (Ký, ghi rõ họ tên) ĐỘI TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu RPBM - 08 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………, ngày ….. tháng ... năm ……. BIÊN BẢN Kiểm tra xác suất hiện trường Dự án: ........................................................................................................................ Hạng mục: Thi công rà phá bom mìn Địa điểm: ................................................................................................................... - Căn cứ Quy trình kỹ thuật ĐT, KS, RPBM ………., Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ………. - ................................................................................................................................. - ................................................................................................................................. - ................................................................................................................................. - Nhật ký thi công hàng ngày; - Kết quả thi công rà phá bom mìn vật nổ …….. - ................................................................................................................................. 2. Thành phần tham gia kiểm tra 2. Thành phần tham gia nghiệm thu: 2. Đại diện đơn vị giám sát (nếu chủ đầu tư thuê giám sát): Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ 2. Các bên thống nhất: - Số đạn trên đã được thu hồi tại công trường thi công rà phá bom mìn vật nổ dự án ………….., đã xử lý an toàn và cho vào hộp đưa về nơi quy định. - Số đạn trên sẽ được đơn vị thi công bảo quản và tổ chức hủy theo đúng quy trình kỹ thuật, quy định... - ................................................................................................................................. - Biên bản được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ .... bản để làm hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán./. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Cán bộ kỹ thuật) ĐƠN VỊ GIÁM SÁT (Cán bộ giám sát) ĐƠN VỊ THI CÔNG (Đội trưởng) Mẫu RPBM - 12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- …….., ngày … tháng …. năm ….. BIÊN BẢN Nghiệm thu hoàn thành thi công rà phá bom mìn vật nổ đưa vào sử dụng Dự án: ........................................................................................................................ Hạng mục: Rà phá bom mìn vật nổ Địa điểm: ................................................................................................................... - Căn cứ Quy trình kỹ thuật …………/ngày …./…/....; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ……..; - ................................................................................................................................. - ................................................................................................................................. - Căn cứ Hợp đồng kinh tế số …/…./HĐKT-RPBM ngày …./…./…. được ký kết giữa ……….. - Căn cứ Bản cam kết bảo đảm an toàn của đơn vị thi công; - Nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công; các biên bản nghiệm thu hiện trường ……….; cam kết bảo đảm an toàn của đơn vị thi công. I. THÀNH PHẦN NGHIỆM THU 2. Đại diện đơn vị thi công Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ 2. Chất lượng thi công Thực hiện nghiêm Quy trình kỹ thuật .............., Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về …..; Phương án KTTC đã được thẩm định ............................................................................................................................ Đảm bảo đúng thời gian tiến độ theo kế hoạch. 2. Đại diện đơn vị thi công (bên giao): …………………………………………………………… Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ 2. Nội dung: Các bên tiến hành giao, nhận mặt bằng tại thực địa phục vụ công tác thi công rà phá bom mìn vật nổ công trình: ……………………… địa điểm …………………….. - Diện tích dự án: ........................................................................................................ - Độ sâu rà phá ........................................................................................................... - Các yêu cầu khác của chủ dự án ................................................................................ (Kèm theo tọa độ và bản vẽ thiết kế mặt bằng khu vực dự án). III. KẾT LUẬN Đơn vị thi công đã dọn sạch bom mìn, vật nổ phạm vi diện tích được giao tại mặt bằng công trình theo chỉ giới được thể hiện bằng cọc bê tông tại hiện trường và chi tiết mốc tọa độ tại bản vẽ hoàn công. Các bên nhất trí bàn giao và tiếp nhận mặt bằng đã thi công rà phá bom mìn vật nổ để tiến hành các công việc tiếp theo. Biên bản được lập thành ….. bản có giá trị như nhau để làm cơ sở cho việc lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán./. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT (Ký tên, đóng dấu) CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG (Ký tên, đóng dấu) ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký tên, đóng dấu) ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG (Ký tên, đóng dấu) Mẫu RPBM - 14 ………………………… ĐƠN VỊ RÀ PHÁ BOM MÌN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………, ngày … tháng … năm …. CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN MẶT BẰNG ĐÃ RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ Dự án: ........................................................................................................................ Hạng mục: Rà phá bom mìn vật nổ. Địa điểm: ................................................................................................................... Chủ đầu tư: ................................................................................................................ ĐƠN VỊ …………. THI CÔNG RPBM CAM KẾT 2. Phạm vi, diện tích và độ sâu đã rà phá xử lý bom mìn vật nổ 2. Yêu cầu - Tổ chức chặt chẽ, chu đáo phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm hủy nổ hết 100% số bom, đạn, vật nổ thu hồi được và tuyệt đối an toàn. - Tổ chức thu gom, vận chuyển, hủy nổ bảo đảm đúng các quy tắc, quy trình, quy định của Bộ Quốc phòng. - Hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để vận chuyển, thông báo, cảnh giới và hủy nổ. II. NỘI DUNG 2. Chủng loại cụ thể: - Đầu đạn cối....quả - Lựu đạn:....quả. - Bom bi:....quả. - Đầu đạn pháo: ....quả. - Đạn bộ binh: ……. viên. - ………………………….. III. THÀNH PHẦN 2. Phương tiện tham gia - Xe tải chở bom mìn vật nổ và các trang bị: ….. chiếc - Xe chỉ huy, chở bộ đội: …… chiếc ................................................................................................................................... Cùng một số trang bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng đủ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 2. Địa điểm Bãi hủy: ...................................................................................................................... V. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 2. Công tác xử lý Xử lý bom mìn vật nổ bằng phương pháp hủy nổ. VI. BẢO ĐẢM 2. Công tác phòng chống cháy nổ - Trên xe vận chuyển bom đạn bố trí đủ bình cứu hỏa và các dụng cụ cầm tay khác để xử lý khi có tình huống xảy ra. - Trên khu vực hủy nổ: + Bố trí sẵn các phương tiện, dụng cụ PCCN. + Sau mỗi lần hủy nổ phải cử lực lượng kiểm tra, quan sát kịp thời phát hiện nếu có cháy xảy ra. - Khi có hiện tượng cháy sau khi hủy nổ phải dập lửa kịp thời, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị, địa phương để chữa cháy khi cần thiết. 2. Đại diện đơn vị giám sát (nếu chủ đầu tư thuê giám sát) - Ông: ............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 2. Thời gian hủy nổ: Bắt đầu: …………. ngày ….. tháng ….. năm ….. Hoàn thành: ……………… ngày ….. tháng ….. năm ……. 2. Yêu cầu - Tổ chức thi công theo đúng yêu cầu, quy trình kỹ thuật, quy định của Bộ Quốc phòng, phương án và kế hoạch đã được phê duyệt, đúng tiến độ của chủ đầu tư.... - Bảo đảm an toàn trong thi công rà phá bom mìn vật nổ cho người và phương tiện tham gia thi công cũng như cho dân cư, các công trình lân cận …….. - Dọn sạch bom mìn vật nổ trong phạm vi được giao, bảo đảm an toàn cho triển khai thi công các hạng mục tiếp theo và khai thác sử dụng. - Hiệp đồng chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh …………; chủ đầu tư, địa phương trên địa bàn để thi công đảm bảo chất lượng, hiệu quả. - Kiểm tra, phát hiện bom mìn vật nổ trong quá trình thi công, tiến hành xử lý và thu gom, vận chuyển đi hủy đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng quy định (nếu có). ...................................................................................................................................
a) Đặc điểm chung về địa lý, địa hình, địa chất, thủy văn. a) Đặc điểm chung về địa lý, địa hình, địa chất, thủy văn. a) Quy mô: - Điều tra khảo sát mật độ tín hiệu trên cạn ở các độ sâu khác nhau 0,3m đến 5 m, tính từ mặt đất tự nhiên hiện tại trở xuống. - Đánh giá tỷ lệ phát dọn, phân loại cấp rừng trên mặt bằng thi công. - Đánh giá cấp đất trong khi đào xử lý tín hiệu, điều tra khảo sát tình hình địa chất, thủy văn, khí hậu toàn bộ khu vực thi công. - Thu thập, điều tra tình hình dân cư, chính trị, kinh tế, xã hội khu vực đơn vị đóng quân và thi công. - Điều tra thu thập số liệu có liên quan khác. - Đánh dấu phạm vi thi công RPBM, lập bản vẽ thi công. a) Đại diện chủ đầu tư: Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ a) Đại diện chỉ huy đơn vị thi công. Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ a) Phạm vi, diện tích đã rà phá xử lý bom mìn vật nổ: Tổng diện tích rà phá bom mìn, vật nổ cho dự án: ……… ha Địa điểm: .................................................................................................................... Cụ thể: ........................................................................................................................ ...................................................................................................................................
b) Đặc điểm chung về dân cư, kinh tế xã hội. b) Đặc điểm chung về dân cư, kinh tế xã hội. b) Phạm vi, diện tích thi công khảo sát: Thực hiện công tác khảo sát thu thập số liệu phục vụ lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán dự án: …………., đơn vị đã tiến hành thi công các điểm khảo sát...(căn cứ vào diện tích cần RPBM để xác định số lượng điểm khảo sát và diện tích cần khảo sát theo quy định). Mỗi điểm khảo sát có kích thước ô là 25 m x 25 m = 500 m2 (tùy theo địa hình và tính chất của dự án để xác định kích thước). b) Đại diện đơn vị giám sát (nếu chủ đầu tư thuê giám sát): Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ b) Đại diện chỉ huy công trường thi công Ông: …………………………………………………. Chức vụ: Chỉ huy công trường Ông: …………………………………………………. Chức vụ: Đội trưởng (tổ trưởng) b) Độ sâu rà phá bom mìn vật nổ đến ……..m, tính từ mặt đất tự nhiên hiện tại trở xuống. Đơn vị …………………………. cam kết chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và Pháp luật nếu còn sót lại bom đạn, vật nổ trong phạm vi đã rà phá kể từ ngày … tháng ….năm …… Tuy nhiên trách nhiệm này không được tính nếu xuất hiện bom đạn vật nổ từ nơi khác chuyển đến./. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ RÀ PHÁ BOM MÌN (Ký tên, đóng dấu) Mẫu RPBM - 15 ………………………. ĐƠN VỊ ………. ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: / - ………., ngày … tháng … năm … KẾ HOẠCH Hủy bom mìn vật nổ thu gom trong điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ Dự án: …………………… Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ........................................................................... Căn cứ Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ. Căn cứ ....................................................................................................................... Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong việc thu gom, vận chuyển, tiêu hủy bom mìn vật nổ thu được trong điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ quy định tại Điều 12 Thông tư 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng. Căn cứ biên bản xác nhận số lượng, chủng loại bom mìn vật nổ thu được trong thi công RPBM dự án ……………………………………. Đơn vị …………………………… lập kế hoạch hủy bom mìn vật nổ thu gom trong quá trình thi công rà phá bom mìn vật nổ như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
c) Đại diện đơn vị thi công Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................ Ông: ............................................................... Chức vụ: ............................................