Khoản 5.1.1. Nội dung công việc 5.1.1.1. Chuẩn bị - Thu thập tài liệu đã công bố và lưu trữ; - Tham khảo các tài liệu nước ngoài về các chuyên đề liên quan; - Chuẩn bị các dữ liệu về: địa hình, trầm tích, địa chất, khoáng sản, địa vật lý biển (địa chấn, sonar quét sườn), lịch thủy triều; - Xây dựng đề cương các chuyên đề, thông qua hội đồng xét duyệt; - Mua sắm và bảo dưỡng các máy móc thiết bị phục vụ điều tra, khảo sát; - Vận hành và thao tác thử các thiết bị lấy mẫu và các phương tiện phục vụ lấy mẫu như cẩu, tời; - Dự trù và mua sắm các vật tư phục vụ cho việc lấy mẫu và đo đạc; - Tổ chức lớp an toàn lao động cho những người đi điều tra, khảo sát; - Đóng gói, vận chuyển vật tư, thiết bị đến khu vị trí tập kết, đưa các thiết bị, vật tư lên tàu điều tra, khảo sát. 5.1.1.2. Điều tra, khảo sát thực địa (bao gồm thi công thực địa và văn phòng tại thực địa) - Thu thập thông tin thời tiết, thủy triều, kiểm tra các máy móc và thiết bị điều tra, khảo sát; - Tiến hành lắp đặt các thiết bị điều tra, khảo sát lấy mẫu (cuốc đại dương to (120kg), ống phóng trọng lực (Gravity Core), ống phóng piston (Piston Core), ống phóng rung (Vibro core), thiết bị lấy mẫu nguyên dạng (Box core), cuốc thủy lực điều khiển từ xa; - Kiểm tra hoạt động của các thiết bị và tiến hành thử nghiệm; - Di chuyển tàu đến vị trí điều tra, khảo sát và tiến hành thả các thiết bị lấy mẫu địa chất và các thiết bị lấy mẫu chuyên đề khác; - Tiến hành lấy mẫu, mô tả mẫu và ghi nhật ký các chuyên đề. Kết thúc lấy mẫu của 1 trạm khảo sát thực hiện việc tháo, lắp, lau rửa các thiết bị để chuẩn bị cho trạm khảo sát tiếp theo; - Thực hiện liên lạc, báo cáo tình hình điều tra, khảo sát của tàu về cơ quan chủ quản. Khắc phục các sự cố thiết bị trong đợt điều tra, khảo sát trên biển. Nắm bắt tình hình thời tiết để có kế hoạch cho đợt điều tra, khảo sát tiếp theo. Bổ sung vật tư, lương thực thực phẩm; - Chỉnh lý nhật ký các chuyên đề, sổ mẫu; kiểm tra mẫu, bảo quản mẫu; - Xem xét các trạm sẽ điều tra, khảo sát trong đợt tiếp theo, đúc rút kinh nghiệm để hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc được tốt hơn; - Tra dầu, mỡ bảo dưỡng cáp tời, cáp cẩu,... bảo dưỡng các thiết bị lấy mẫu như cuốc, phóng trọng lực, phóng piston,...; - Gia công, chọn mẫu, lập phiếu và gửi mẫu phân tích; - Chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu thực địa, lập báo cáo thực địa, sơ đồ tài liệu thực tế các chuyên đề, sơ đồ lấy mẫu thực tế... 5.1.1.3. Báo cáo kết quả và nghiệm thu sản phẩm - Tiếp nhận kết quả phân tích mẫu và đánh giá chất lượng của các kết quả phân tích; - Tổng hợp, xử lý tài liệu, số liệu đo, kết quả phân tích; - Luận giải số liệu phục vụ lập bản đồ, xây dựng các bản đồ chuyên đề, xây dựng báo cáo thuyết minh và báo cáo kết quả. 5.1.2. Phân loại mức độ khó khăn - Phân loại mức độ khó khăn theo độ sâu thi công quy định tại Bảng số 02; - Mức độ phức tạp của đặc điểm địa chất và mức độ phân cắt địa hình đáy biển quy định tại Bảng số 03; - Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách di chuyển đến trạm đầu tiên của tuyến khảo sát quy định tại Bảng số 04; - Hệ số điều chỉnh chung do ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết trên biển quy định tại Bảng số 06. 5.1.3. Định biên - Điều tra, khảo sát thực địa: Bảng số 57 ĐVT: Người TT Nội dung công việc KS.II6/ĐTV.II6 KS.II2/ĐTV.II2 KS.III3/ĐTV.III3 ĐTV.IV7 Nhóm I Đới 20 - 300m nước 27 1 Lập bản đồ địa mạo đáy biển 1 1 2 2 Lập bản đồ địa chất 1 2 2 3 8 3 Lập bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính 1 1 1 1 4 4 Lập bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn 1 1 2 5 Lập bản đồ trầm tích tầng mặt 1 1 1 3 6 Lập bản đồ vành phân tán trọng sa 1 1 1 1 4 7 Lập bản đồ dị thường phổ gamma 1 1 1 1 4 II Đới > 300m nước 35 1 Lập bản đồ địa mạo đáy biển 1 1 1 1 4 2 Lập bản đồ địa chất 1 2 3 4 10 3 Lập bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính 1 1 2 2 6 4 Lập bản đồ dị thường địa hóa khí 1 1 2 2 6 5 Lập bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate 1 1 1 1 4 6 Lập bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn 1 1 2 7 Lập bản đồ trầm tích tầng mặt 1 1 1 3 - Chuẩn bị và báo cáo kết quả: Bảng số 58 ĐVT: Người TT Nội dung công việc KS.I3 KS.II8/ ĐTV.II8 KS.II7/ ĐTV.II7 KS.II6/ ĐTV.II6 KS.II2/ ĐTV.II2 KS.III3/ ĐTV.III3 KTV. IV8 Nhóm A Chuẩn bị I Đới 20 - 300m nước 26 1 Lập bản đồ địa mạo đáy biển 1 1 1 3 2 Lập bản đồ địa chất 1 1 2 2 1 7 3 Lập bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính 1 1 1 1 4 4 Lập bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn 1 1 2 5 Lập bản đồ trầm tích tầng mặt 1 1 1 1 4 6 Lập bản đồ vành phân tán trọng sa 1 1 1 3 7 Lập bản đồ dị thường phổ gamma 1 1 1 3 II Đới > 300m nước 29 1 Lập bản đồ địa mạo đáy biển 1 1 1 3 2 Lập bản đồ địa chất 1 1 2 2 1 7 3 Lập bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính 1 1 1 1 4 4 Lập bản đồ dị thường địa hóa khí 1 1 1 1 4 5 Lập bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate 1 1 1 5 6 Lập bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn 1 1 2 7 Lập bản đồ trầm tích tầng mặt 1 1 1 1 4 B Báo cáo kết quả I Đới 20 - 300m nước 48 1 Lập bản đồ địa mạo đáy biển 1 1 1 3 2 Lập bản đồ địa chất 1 4 5 2 12 3 Lập bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính 1 1 3 4 1 10 4 Lập bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn 1 2 2 1 6 5 Lập bản đồ hầm tích tầng mặt 1 2 2 1 6 6 Lập bản đồ vành phân tán trọng sa 1 1 4 2 8 7 Lập bản đồ dị thường phổ gamma 1 1 1 3 II Đới > 300m nước 38 1 Lập bản đồ địa mạo đáy biển 1 1 1 3 2 Lập bản đồ địa chất 1 1 3 2 2 9 3 Lập bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính 1 1 2 3 7 4 Lập bản đồ dị thường địa hóa khí 1 1 1 2 1 6 5 Lập bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate 1 1 2 1 5 6 Lập bản đồ phân bố và chẩn đoán khoáng sản rắn 1 1 1 1 4 7 Lập bản đồ trầm tích tầng mặt 1 1 1 1 4 5.1.4. Định mức: công nhóm/trạm - Điều tra, khảo sát thực địa: Bảng số 59 Điều kiện thi công Độ sâu thi công (m) 3.500- 4.000 >4.000 Đơn giản 0,92 1,11 1,69 2,33 2,86 3,40 4,13 4,99 6,03 7,31 Trung bình 1,10 1,33 1,85 2,57 3,17 3,77 4,57 5,52 6,69 8,10 Phức tạp 1,32 1,60 2,10 2,92 3,60 4,29 5,20 6,29 7,61 9,20 Điều kiện thi công quy định tại Bảng số 05. Ghi chú: - Định mức tại Bảng số 59 tính cho khoảng cách di chuyển từ bờ đến đầu tuyến khảo sát là 100km. Với các khoảng cách di chuyển khác thì định mức được tính bằng định mức tại Bảng số 59 nhân với hệ số tại Bảng số 04. - Chuẩn bị, báo cáo kết quả: Bảng số 60 TT Nội dung công việc Mức 1 Chuẩn bị 0,12 2 Báo cáo kết quả 0,58