Khoản 4.1.1. Nội dung công việc 4.1.1.1. Chuẩn bị - Thu thập tài liệu liên quan đến khu vực điều tra, khảo sát; - Xây dựng sơ đồ thiết kế thi công khu vực điều tra, khảo sát với nội dung phải thể hiện được: vị trí các trạm khảo sát, các loại mẫu môi trường trầm tích dự kiến ở 01 trạm khảo sát; - Xây dựng tài liệu, biểu mẫu phục lấy mẫu môi trường trầm tích biển; - Xây dựng đề cương công tác điều tra, khảo sát với các nội dung: vị trí khu vực điều tra, khảo sát, các tài liệu cơ sở xây dựng đề cương (đặc điểm tự nhiên và kinh tế nhân văn, lịch sử nghiên cứu, đặc điểm địa chất, trầm tích, các khu vực ô nhiễm môi trường trầm tích của các nghiên cứu trước đây), phương pháp nghiên cứu, khối lượng, sản phẩm giao nộp và tổ chức thực hiện. 4.1.1.2. Thi công thực địa (bao gồm công tác chuẩn bị tại hiện trường và công tác lấy và bảo quản mẫu trầm tích biển) - Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, dụng cụ lấy mẫu và đo đạc; - Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ cho việc triển khai điều tra, khảo sát môi trường trầm tích biển; - Tiến hành lắp đặt các thiết bị lấy mẫu chuyên dụng như: cuốc đại dương cỡ lớn, ống phóng trọng lực (Gravity Core), lấy mẫu nguyên dạng bằng boxcore; - Kiểm tra dụng cụ, sổ ghi, tình trạng hoạt động của các thiết bị kể cả thiết bị dự phòng trước khi lấy mẫu. + Di chuyển tầu đến vị trí khảo sát và tiến hành thả các thiết bị lấy mẫu môi trường trầm tích biển; + Lấy mẫu môi trường trầm tích biển bằng cuốc đại dương cỡ lớn hoặc boxcore; + Lấy mẫu môi trường trầm tích bằng ống phóng trọng lực (Gravity Core); + Lấy mẫu tại tất cả các trạm mặt rộng và lấy mẫu 2 lần/đợt tại các trạm khảo sát liên tục; + Viết nhật ký: mô tả màu sắc, thành phần, cấp hạt, độ chọn lọc, môi trường khử hay môi trường oxy hóa có kèm theo tọa độ, độ sâu; + Thực hiện liên lạc, báo cáo tình hình điều tra, khảo sát của tàu về cơ quan chủ quản. Khắc phục các sự cố thiết bị trong đợt điều tra, khảo sát trên biển. Nắm bắt tình hình thời tiết để có kế hoạch cho đợt điều tra, khảo sát tiếp theo. Bổ sung vật tư, lương thực thực phẩm; + Chỉnh lý nhật ký chuyên đề, sổ mẫu; kiểm tra mẫu, bảo quản mẫu; + Xem xét các trạm sẽ khảo sát trong đợt tiếp theo, đúc rút kinh nghiệm để hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc được tốt hơn; + Tra dầu, mỡ bảo dưỡng cáp tời, cáp cẩu,..., bảo dưỡng các thiết bị lấy mẫu như cuốc, phóng trọng lực, phóng piston,... ; + Gia công, chọn mẫu, lập phiếu và gửi mẫu phân tích; + Chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu thực địa, lập báo cáo thực địa, sơ đồ tài liệu thực tế, sơ đồ lấy mẫu thực tế... 4.1.1.3. Xử lý số liệu, báo cáo kết quả và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm - Tiếp nhận kết quả phân tích mẫu và đánh giá chất lượng của các kết quả phân tích; - Xử lý số liệu: phân chia các tập mẫu để tính toán thống kê các thông số môi trường, thành lập các bảng tham số, bảng ma trận tương quan, các đồ thị biến thiên hàm lượng; - Luận giải số liệu; - Thành lập bản đồ hiện trạng môi trường trầm tích biển; - Xây dựng báo cáo kết quả; -Tổ chức nghiệm thu, giao nộp sản phẩm của các dạng công việc. 4.1.2. Phân loại mức độ khó khăn - Phân loại mức độ khó khăn theo độ sâu thi công quy định tại Bảng số 02; - Mức độ phức tạp của đặc điểm địa chất và mức độ phân cắt địa hình đáy biển quy định tại Bảng số 03; - Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách di chuyển đến trạm đầu tiên của tuyến khảo sát quy định tại Bảng số 04; - Hệ số điều chỉnh chung do ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết trên biển quy định tại Bảng số 06. 4.1.3. Định biên Bảng số 41 ĐVT: Người TT Nội dung công việc KS.II6; ĐTV.II6 KS.II2; ĐTV.II2 ĐTV.IV7 Nhóm 1 Thi công thực địa 1 1 1 3 Bảng số 42 ĐVT: Người TT Nội dung công việc KS.II8/ĐTV.II8 KS.II7/ĐTV.II7 KS.II2/ĐTV.II2 KS.III3/ĐTV.III3 KTV.IV8 Nhóm 1 Chuẩn bị 1 1 1 1 4 2 Xử lý số liệu, báo cáo kết quả 1 1 2 1 2 7 4.1.4. Định mức: công nhóm/trạm 4.1.4.1. Thi công thực địa Bảng số 43 Điều kiện thi công Độ sâu thi công (m) 3500- 4000 >4000 Đơn giản 0,92 1,11 1,69 2,33 2,86 3,40 4,13 4,99 6,03 7,31 Trung bình 1,10 1,33 1,85 2,57 3,17 3,77 4,57 5,52 6,69 8,10 Phức tạp 1,32 1,60 2,10 2,92 3,60 4,29 5,20 6,29 7,61 9,20 Điều kiện thi công quy định tại Bảng số 05. Ghi chú: - Định mức tại Bảng số 43 tính cho khoảng cách di chuyển từ bờ đến đầu tuyến khảo sát đến 100km. Với các khoảng cách di chuyển khác thì định mức được tính bằng định mức tại Bảng số 43 nhân với hệ số tại Bảng số 04. 4.1.4.2. Chuẩn bị, xử lý số liệu và báo cáo kết quả Bảng số 44 TT Nội dung công việc Mức 1 Chuẩn bị 0,12 2 Xử lý số liệu và báo cáo kết quả 0,58