브루클린교

designated_other2_color = #ffe978 **브루클린교**는 뉴욕시에 있는 케이블 지지 현수교로, 맨해튼과 브루클린 자치구 사이의 이스트강을 가로지른다. 1883년 5월 24일에 개통된 브루클린교는 이스트강에 놓인 최초의 영구적인 다리였다. 개통 당시에는 주경간이 m에 달했고, 상판이 평균만조수위에서 abbr=on 높이에 있어 세계에서 가장 긴 현수교였다. 처음에는 **뉴욕 및 브루클린교** 또는 **이스트강교**라고 불렸으나, 1915년에 공식적으로 브루클린교로 이름이 변경되었다. 맨해튼과 브루클린을 연결하는 다리 건설 제안은 19세기 초부터 시작되었으며, 이 계획은 현재의 브루클린교로 발전하게 되었다. 설계는 존 로블링이 맡았고, 그의 아들인 수석 엔지니어 워싱턴 로블링이 추가 설계 작업을 수행했으며, 워싱턴의 아내 에밀리 워런 로블링이 이를 도왔다. 1870년에 공사가 시작되었으며, 태머니 홀 정치 조직이 통제하는 뉴욕 브리지 회사가 감독했다. 수많은 논란과 새로운 설계로 인해 프로젝트는 13년 이상 길어졌다. 개통 후 브루클린교는 여러 차례 재구성되었고, 1950년까지 마차와 고가철도 노선을 운행했다. 증가하는 교통량을 완화하기 위해 이스트강을 가로지르는 추가 다리와 터널이 건설되었다. 점진적인 노후화로 인해 브루클린교는 1950년대, 1980년대, 2010년대에 걸쳐 여러 차례 보수되었다. 브루클린교는 맨해튼섬과 롱아일랜드를 직접 연결하는 네 개의 차량용 다리 중 가장 남쪽에 위치하며, 북쪽에는 맨해튼교, 윌리엄스버그 다리, 그리고 퀸즈버러교가 있다.access-date=January 8, 2025 승용차와 보행자 및 자전거만 통행이 허용된다. 개통 이래 주요 관광 명소였던 브루클린교는 뉴욕시의 상징이 되었다. 수년 동안 다리 위에서 스턴트와 공연, 그리고 여러 범죄, 공격 및 기물 파손 행위가 발생했다. 브루클린교는 미국 국립역사기념물, 뉴욕시 랜드마크, 그리고 국립 역사 토목 공학 랜드마크로 지정되어 있다. 3
# 설명
초기 강철 와이어 현수교의 대표적인 예시인 브루클린교는p=11864년의 클리프턴 현수교와 함께 케이블 지지교와 현수교의 요소를 결합한 하이브리드 디자인을 사용하며, 수직 및 대각선 현수 케이블을 모두 사용한다.url-status=live 돌로 된 탑은 특징적인 첨두 아치를 가진 신고딕 양식이다.url-status=live 교량을 관리하는 뉴욕 교통국(NYCDOT)은 원래의 도색은 "브루클린교 탄"과 "실버"였다고 하지만, 다른 기록에서는 원래 완전히 "롤린스 레드"였다고 한다.url-status=liveurl-status=live
## 교량 상판
브루클린에서 바라본 브루클린교 진입 램프, 배경에는 맨해튼교가 일부 건물에 가려져 보인다. 이스트강의 선박 통행에 충분한 간격을 제공하기 위해, 브루클린교는 양쪽 기슭의 낮은 지대에서 다리를 높이기 위한 긴 진입 고가교를 포함한다.pp=29–31 진입로를 포함한 브루클린교의 총 길이는 맨해튼의 파크 로와 브루클린의 샌즈 거리의 연석 사이를 기준으로 총 abbr=이다.page=1page=839page=165 때때로 m의 별도 측정값이 주어지는데, 이는 맨해튼의 센터 스트리트 연석에서 측정한 거리이다.p=28
### 현수경간
두 현수탑 사이의 주경간은 길이 m이고 폭은 abbr=이다.via=newspapers.com 다리는 "온도 변화에 따라 14인치에서 16인치까지 늘어나거나 줄어든다."p=309 항해용 높이는 평균만조수위 (MHW) 위로 abbr=on이다.access-date=January 24, 2020issn=0362-4331 1909년 『엔지니어링 매거진』 기사에 따르면, 주경간 중앙의 MHW 위 높이는 온도와 교통량으로 인해 abbr= 이상 변동할 수 있으며, 더 견고한 경간은 최대 처짐이 더 낮다고 한다.url-status=live 각 현수탑과 양쪽의 현수 앵커리지 사이의 측경간은 길이 abbr=이다.p=2 건설 당시 엔지니어들은 아직 교량 건설의 공기역학을 발견하지 못했으며, 교량 설계는 풍동에서 시험되지 않았다. 존 로블링은 브루클린교의 트러스 시스템을 필요하다고 생각하는 것보다 6~8배 더 강하게 설계했다. 따라서 상판을 지지하는 개방형 트러스 구조는 본질적으로 공기역학적 문제가 적다.p=4url-status=live 그러나 초기 건설에서 공급업체가 품질이 낮은 와이어로 사기를 치는 바람에, 다리는 당시 필요한 강도의 4배에 불과하다고 재평가되었다.url-status=live 주경간과 측경간은 도로와 평행하게 달리는 트러스를 포함하는 구조물에 의해 지지되며,access-date=July 4, 2019 각 트러스의 깊이는 abbr=이다. 원래는 6개의 트러스가 있었으나, 1940년대 후반의 보수 공사 중에 2개가 제거되었다. 트러스는 브루클린교가 총 18,700미국톤(17,000미터톤)의 하중을 지탱할 수 있게 하며, 이는 원래 더 무거운 고가 열차를 운행할 때의 설계 고려 사항이었다.url-status=live 이 트러스는 네 개의 주 케이블에서 아래로 늘어진 현수 케이블에 의해 지지된다. 상판 위로는 트러스 사이에 가로보가 놓여 있고, 각 차도 외부와 내부에는 대각선 및 수직 보강 보가 설치되어 있다.url-status=liveurl-status=live 보행자 전용 고가 산책로는 두 차선 사이에 위치하며 그보다 abbr= 높은 곳에 있다.url-status=live 일반적으로 가로보 높이보다 abbr= 낮은 곳에 위치하지만, 각 탑 주변에서는 산책로가 가로보 높이 바로 위로 올라가 두 차선을 약간 넘어 돌출된 발코니와 연결된다.p=10 길은 일반적으로 폭이 abbr=이다.url-status=livepp=26–27 철제 난간은 유나이티드 스테이츠 캐피톨 돔과 센트럴 파크의 보우 브리지를 만든 브롱크스의 철강 주조 회사인 제인스 & 커틀랜드(Janes & Kirtland)에서 제작했다.url-status=liveurl=https://archive.org/details/historyofbronxbo00comf
### 접근로
각 측경간은 접근 램프에 의해 연결된다. 브루클린 쪽의 adj=on 길이의 접근 램프는 맨해튼 쪽의 adj=on 길이의 접근 램프보다 짧다. 이 접근로는 석조로 된 르네상스 양식의 아치에 의해 지지된다. 아치 개구부는 벽돌 벽으로 채워져 있었고, 그 안에 작은 창문이 있었다.access-date=June 18, 2019 접근 램프에는 맨해튼과 브루클린의 샛길을 가로지르는 9개의 아치 또는 철제 형교가 포함되어 있다.pp=330–331 2009년에 촬영된 브루클린 뱅크스 스케이트 공원 맨해튼 접근로 아래에는 1980년대 후반에 스케이트 공원인 브루클린 뱅크스로 개발된 일련의 벽돌 경사 또는 "뱅크"가 있다.url-status=live 이 공원은 접근로의 지지대인 기둥을 장애물로 사용한다.url-status=live 2010년대 중반, 브루클린 뱅크스는 다리 보수 공사 동안 자재 보관 장소로 사용되면서 일반에 폐쇄되었다. 스케이트보드 커뮤니티는 여러 차례 뱅크스를 보존하려고 시도했으며, 2000년대에 시가 더 작은 뱅크스를 철거한 후에는 더 큰 뱅크스를 스케이트보드를 위해 보존하기로 합의했다. 2020년 NYCDOT이 뱅크스에서 벽돌을 제거하자, 스케이트보더들은 전자청원을 시작했다.url-status=live 2020년대에는 지역 주민 로사 장(Rosa Chang)이 맨해튼 접근로 아래의 adj=on 공간을 고담 공원(Gotham Park)이라는 레크리에이션 공간으로 전환할 것을 주장했다.issn=0362-4331 맨해튼 접근로 아래 공간 중 일부는 2023년 5월 아치스(The Arches)라는 공원으로 재개장했으며,postscript=none; publisher=FOX 5 New York 이어서 2024년 11월에는 또 다른 adj=on 규모의 공원이 개장했다.website=Gothamist
## 케이블
아래에서 바라본 대각선 스테이와 수직 현수 케이블. 주 케이블은 상단에 놓여 있다. 브루클린교에는 네 개의 주 케이블이 있으며, 이 케이블은 현수탑 상단에서 내려와 상판을 지지한다. 두 개는 다리의 차도 외부에, 두 개는 차도 중앙에 위치한다. 각 주 케이블은 직경이 abbr=이고, 원통형으로 촘촘하게 감긴 5,282개의 평행한 아연 도금 강철 와이어로 구성되어 있다.pp=350–351url-status=live 이 와이어들은 19개의 개별 가닥으로 묶여 있으며, 각 가닥에는 278개의 와이어가 있다. 이는 현수교에서 번들링을 사용한 최초의 사례였으며, 작업자들이 묶는 데 몇 달이 걸렸다.url-status=live 2000년대 이후 주 케이블은 또한 "목걸이 조명"이라고 불리는 24와트 LED 조명 기구도 지지하고 있다.url-status=live 또한, 1,088개, 1,096개,via=newspapers.com 또는 1,520개의 아연 도금 강철 와이어 현수 케이블이 주 케이블에서 아래로 늘어져 있다. 추가로 400개의 케이블 스테이는 타워에서 대각선으로 뻗어 있다. 수직 현수 케이블과 대각선 케이블 스테이는 교량 상판 주변의 트러스 구조를 지지한다. 교량의 현수 케이블은 원래 와이어 로프를 사용했으나, 1980년대에 베슬리헴 스틸에서 만든 아연 도금 강철로 교체되었다.website=The Morning Call 수직 현수 케이블은 길이가 ft이고, 대각선 스테이는 길이가 ft이다.
### 앵커리지
다리의 각 측면에는 주 케이블을 위한 앵커리지가 있다. 앵커리지는 해안에서 약간 내륙에 위치한 사다리꼴 모양의 석회암 구조물로, 바닥은 abbr=이고 상단은 abbr=이다. 각 앵커리지의 무게는 abbr=이다. 맨해튼 앵커리지는 기반암 위에 놓여 있는 반면, 브루클린 앵커리지는 점토 위에 놓여 있다. 양쪽 앵커리지에는 주 케이블마다 4개의 앵커 플레이트가 있으며, 이들은 지면과 평행하게 지면 근처에 위치한다. 앵커 플레이트는 abbr= 크기에 두께는 abbr=이며, 각각 abbr=의 무게가 나간다. 각 앵커 플레이트는 9개의 아이바 두 세트로 해당 주 케이블에 연결되어 있으며, 각 아이바는 길이가 약 abbr=이고 두께는 최대 abbr=이다.p=308p=5 아이바 사슬은 케이블에서 앵커 플레이트 쪽으로 아래로 휘어지며, 아이바의 크기는 위치에 따라 다르다.더 많은 스트레스를 받는 가장 큰 아이바는 앵커 플레이트에서 가장 멀리 떨어져 있다. 앵커 플레이트에 가까운 아이바는 점진적으로 더 작아진다. 앵커리지에는 또한 수많은 통로와 구획이 있다.url-status=live 1876년부터,url-status=live 다리 유지 보수 자금을 조달하기 위해 뉴욕시 정부는 다리 맨해튼 앵커리지 아래의 넓은 지하 저장고를 임대 가능하게 했으며, 20세기 초에는 지속적으로 사용되었다.url-status=live 이 저장고들은 공기 순환 부족으로 일정한 C 온도가 유지되어 와인을 보관하는 데 사용되었다. 맨해튼 저장고는 입구 근처에 성모 마리아 성지가 있어 **"블루 그로토"**라고 불렸다. 이 저장고들은 제1차 세계 대전과 금주법 시대 동안 1910년대 후반과 1920년대에 일반 사용이 폐쇄되었지만, 이후 다시 개방되었다. 뉴욕 잡지가 1978년에 이 저장고 중 하나를 방문했을 때, 벽에 "와인, 여성, 노래를 사랑하지 않는 자는 평생 바보로 남을 것이다"라는 흐릿한 비문을 발견했다.url-status=live 1980년대 후반과 1990년대 초에는 저장고 공간 내에서 누수가 발견되어 보수 공사가 필요했다.url-status=live 1990년대 후반에는 이 저장고들이 유지 보수 장비 보관용으로 사용되었다.
## 탑
교량의 고딕 복고양식 현수탑의 특징적인 뾰족한 아치 다리의 두 현수탑은 높이 abbr=이며, 고수위선에서 abbr=의 발자국을 가진다. 이들은 석회암, 화강암, 그리고 로젠데일 시멘트로 지어졌다. 석회암은 리거니어 포인트 역사 지구의 클라크 채석장(Clark Quarry)에서 채석되었다.page=8 화강암 블록은 보드웰 화강암 회사(Bodwell Granite Company)와의 계약 하에 바이널헤이븐에서 채석되고 가공되었으며, 스쿠너를 통해 메인에서 뉴욕으로 운반되었다.isbn=978-0884481850 맨해튼 탑에는 abbr=의 석조물이 사용되었고, 브루클린 탑에는 abbr=의 석조물이 사용되었다. 탑에는 56개의 LED 램프가 설치되어 있다.url-status=live; url-status=live 각 탑에는 고딕 복고양식의 뾰족한 아치가 한 쌍씩 있어 그 사이로 도로가 지나간다. 아치 개구부는 높이 abbr=이고 폭은 abbr=이다. 탑의 꼭대기는 각 아치 개구부 바닥에서 abbr= 위에 위치하며, 개구부 바닥은 평균 수위에서 abbr= 위에 있어, 탑의 총 높이는 평균 고수위에서 ft이다.p=564
### 케이슨
탑은 남부 황색 소나무로 만들어지고 시멘트로 채워진 수중 케이슨 위에 놓여 있다. 양쪽 케이슨 안에는 건설 노동자들을 위한 공간이 있었다. 맨해튼 쪽 케이슨은 약간 더 커서 abbr= 크기이며 고수위 아래 abbr=에 위치하는 반면, 브루클린 쪽 케이슨은 abbr= 크기이며 고수위 아래 abbr=에 위치한다. 케이슨은 완전히 건설되었을 때 abbr=의 압력을 가할 탑의 무게를 최소한 지탱하도록 설계되었지만, 안전을 위해 과잉 설계되었다. 브루클린 쪽에서 공기압이 손실되어 부분적으로 건설된 탑이 완전히 떨어지는 사고가 발생했을 때, 케이슨은 경미한 손상만으로도 abbr=의 추정 압력을 견뎌냈다.pp=2, 5 케이슨을 포함한 다리 건설에 사용된 대부분의 목재는 세인트 시몬스섬의 가스코인 블러프(Gascoigne Bluff)에 있는 제재소에서 왔다.page=144 가장 먼저 건설된 브루클린 쪽 케이슨은 원래 높이가 abbr=였고, 지붕은 5겹의 목재로 구성되어 각 겹의 높이가 abbr=였다. 나중에 지붕 위에 목재를 10겹 더 추가했으며, 전체 케이슨은 침수 방지를 위해 주석과 나무로 감싸졌다. 케이슨 측면의 두께는 바닥과 상단 모두에서 abbr=였다. 케이슨에는 6개의 방이 있었는데, 준설, 보급 샤프트, 에어록에 각각 두 개씩이었다.url-status=live 맨해튼 쪽 케이슨은 더 깊은 곳에 설치해야 했기 때문에 약간 달랐다. 그 깊이에서 증가하는 공기압으로부터 보호하기 위해 맨해튼 케이슨은 지붕에 브루클린 케이슨보다 7겹 많은 22겹의 목재를 사용했다. 맨해튼 케이슨에는 또한 모래 제거를 위한 -diameter 파이프 50개, 방화 철판 내부, 그리고 다른 에어록 및 통신 시스템이 있었다.pp=269–271via=newspapers.com
# 역사

## 계획
1867년 브루클린교 탑 초기 계획 당시 분리되어 있던 브루클린과 뉴욕 시를 연결하는 다리 건설 제안은 1800년대 초부터 제기되었다.pp=24–25 당시 두 도시 간의 유일한 교통수단은 수많은 연락선 노선이었다.url-status=live 엔지니어들은 체인 또는 연결교와 같은 다양한 설계를 제시했지만, 매우 번잡한 이스트강을 가로지르는 충분히 높은 고정 경간 다리를 건설하는 어려움 때문에 결코 지어지지 않았다. 이스트강 아래로 터널을 건설하자는 제안도 있었지만, 이는 너무 비싸다고 여겨졌다.url-status=live 독일 이민자 엔지니어 존 로블링은 1857년에 이스트강 위에 현수교를 건설할 것을 제안했다. 그는 이전에 로블링 델라웨어 수도교와 나이아가라 현수교와 같은 더 짧은 현수교를 설계하고 건설한 경험이 있었다. 1867년, 로블링은 신시내티와 커빙턴 사이의 오하이오강 위에 존 A. 로블링 현수교를 건설했다.url-status=live 1867년 2월, 뉴욕주 상원은 브루클린에서 맨해튼으로 현수교 건설을 허용하는 법안을 통과시켰다.url-status=live 두 달 후, 뉴욕 및 브루클린 브리지 회사(New York and Brooklyn Bridge Company)가 이사회(나중에 이사원회로 전환)와 함께 설립되었다. 총 20명의 이사원 중 뉴욕과 브루클린 시장이 각각 8명씩 임명했으며, 각 도시의 시장과 브루클린의 감사관 및 회계 책임자도 포함되었다. 이 회사는 당시 뉴욕 및 브루클린교로 알려진 다리 건설을 담당했다.via=Internet Archiveurl-status=live 또는 이 경간은 단순히 "브루클린교"라고 불렸는데, 이 이름은 1867년 1월 25일 브루클린 데일리 이글에 보내진 독자 투고에서 유래했다.page=2 1867년 4월 16일 법률이 된 법인 설립 법안은 뉴욕시(현재의 맨해튼)와 브루클린이 다리 건설 자금을 조달하기 위해 5백만 달러의 주식을 인수할 수 있도록 승인했다. 1872년 커리어와 아이브스가 그린 다리 건설 중 예술적 구상 로블링은 이후 공사의 수석 엔지니어로 임명되었고, 1867년 9월까지 마스터 플랜을 제시했다.url-status=liveurl-status=live 계획에 따르면 이 다리는 이전에 건설된 어떤 현수교보다도 길고 높을 것이었다. 이 다리에는 도로와 고가철도 노선이 포함될 예정이었으며, 통행료와 운임은 다리 건설 비용을 충당하는 데 사용될 것이었다. 또한 여가 산책로 역할을 하는 높은 산책로도 포함될 것이었다.pp=32–33 이 제안은 양 도시에서 큰 찬사를 받았으며, 주민들은 뉴욕 및 브루클린교의 개통이 수에즈 운하, 최초의 대서양 횡단 전신 케이블 또는 최초의 대륙 횡단 철도만큼이나 큰 영향을 미칠 것이라고 예측했다. 그러나 1869년 초, 일부 사람들은 다리가 너무 비싸거나 건설 과정이 너무 어렵다는 이유로 프로젝트를 비판하기 시작했다.pp=26–28 뉴욕 및 브루클린교의 설계에 대한 우려를 해소하기 위해 로블링은 1869년 3월에 "교량 파티"를 열어 엔지니어들과 미국 의회 의원들을 초대하여 자신의 다른 경간들을 보게 했다.pp=35–38 4월에 교량 파티가 끝난 후, 로블링과 몇몇 엔지니어들은 최종 조사를 수행했다. 이 과정에서 주 경간은 MHW 위로 abbr= 높이로 올려야 한다는 것이 결정되었고, 전체 설계에 여러 변경이 필요하게 되었다.pp=85–89 1869년 6월, 이러한 조사를 수행하던 중 로블링은 연락선이 발을 말뚝에 끼워 발에 으스러지는 부상을 입었다.url-status=livepp=90–91 으스러진 발가락을 절단한 후, 그는 파상풍 감염에 걸려 다음 달에 사망했다. 존 로블링의 32세 아들인 워싱턴 로블링은 이후 아버지의 역할을 대신하게 되었다.url-status=livepage=15 태머니 홀의 지도자 윌리엄 매기어 트위드도 교량 건설에 관여했는데, 그는 뉴욕시의 주요 지주로서 프로젝트 완수에 이해관계가 있었다.pp=128–129 뉴욕 및 브루클린 브리지 회사(나중에 단순히 뉴욕 브리지 회사로 알려짐)url-status=live는 실제로 태머니 홀의 감독을 받았으며, 로블링의 계획을 승인하고 그를 프로젝트의 수석 엔지니어로 지정했다.url-status=live
## 건설

### 케이슨
케이슨 다이어그램 브루클린교 건설은 1870년 1월 2일에 시작되었다. 첫 번째 작업은 현수탑이 건설될 두 개의 케이슨 건설을 포함했다. 브루클린 쪽 케이슨은 웹 & 벨 조선소에서 건설되었으며, 1870년 3월 19일에 강으로 진수되었다. 케이슨에 압축 공기를 주입하고, 작업자들은 기반암에 도달할 때까지 퇴적물을 파냈다. 아일랜드 출신의 16세 청년 프랭크 해리스는 그 두려운 경험을 다음과 같이 묘사했다.oclc=1096495503

> 우리 여섯 명은 화씨 약 80도(섭씨 27도)의 작은 철제 방에서 상의를 탈의한 채 일하고 있었다. 5분 만에 땀이 쏟아져 내렸고, 그동안 우리는 엄청난 압력으로 인해 물이 차오르지 않게 유지되는 얼음물 속에 서 있었다. 두통이 너무 심한 것도 당연했다.

케이슨이 원하는 깊이에 도달하면, 수직 벽돌 교각과 콘크리트로 채워질 예정이었다.pages=46 그러나 강바닥 위에 예상치 못하게 많은 거대한 바위들이 집중되어 있었기 때문에, 브루클린 케이슨은 원하는 깊이로 가라앉는 데 여러 달이 걸렸다.p=196 또한, 1870년 12월에는 목재 지붕에 불이 붙어 건설이 더욱 지연되었다.url-status=liveurl-status=live "대화재"라고 불린 이 화재는 케이슨의 구멍을 수리해야 했기 때문에 몇 달 동안 건설을 지연시켰다.pp=242–245 1871년 3월 6일, 수리가 완료되었고 케이슨은 최종 깊이인 abbr=에 도달했으며, 5일 후 콘크리트로 채워졌다. 전체적으로 매일 약 264명이 케이슨에서 일한 것으로 추정되지만, 높은 이직률 때문에 총 2,500명 정도의 인력이 투입된 것으로 보인다.pp=202–203 그럼에도 불구하고, 마비된 작업자는 소수에 불과했다. 최종 깊이에서 케이슨의 공기압은 abbr=였다.p=3 맨해튼 쪽 케이슨은 다음에 건설될 구조물이었다. 브루클린 케이슨처럼 불이 나지 않도록 맨해튼 케이슨은 방화 철판으로 안감을 댔다. 1871년 5월 11일 웹 & 벨 조선소에서 진수되었고,url-status=live 그해 9월에 제자리에 안착했다.url-status=live 훨씬 더 깊은 맨해튼 케이슨 내부의 극한 수중 공기압 때문에, 많은 노동자들이 이 작업 중에 "케이슨병"—잠수병—을 앓았는데, 당시에는 잠수병에 도움이 될 것이라고 믿었던 에어록을 포함했음에도 불구하고 그랬다.url-status=liveurl-status=live 당시에는 이 병이 알려지지 않았으며, 프로젝트 의사인 앤드루 스미스(Andrew Smith)에 의해 처음으로 "케이슨병"이라고 불렸다.access-date=April 17, 2009url-status=usurped 1872년 1월 25일부터 5월 31일까지 스미스는 110건의 잠수병 환자를 치료했으며, 3명의 작업자가 이 병으로 사망했다. 맨해튼 케이슨 아래에서 철제 탐침이 예상보다 더 깊은 기반암을 발견하자, 워싱턴 로블링은 잠수병 위험 증가를 이유로 건설을 중단했다.p=294 맨해튼 케이슨이 abbr= 깊이에 도달하고 공기압이 lk=out에 이르자, 워싱턴은 그 아래 m에 있는 기반암 위의 모래 토양이 충분히 견고하다고 판단하고, 1872년 7월에 케이슨을 콘크리트로 채웠다.url-status=live 워싱턴 로블링 자신도 브루클린 타워 기초 공사가 시작된 직후 케이슨병으로 인해 마비 증세를 겪었다.url-status=usurped 그의 병약한 상태로 인해 직접 건설을 감독할 수 없게 되자, 그는 아파트에서 케이슨과 기타 장비를 설계하며 "침실에서 망원경으로 다리 완성을 지휘했다." 그의 아내 에밀리 워런 로블링은 남편과 현장 엔지니어들 사이의 서면 통신을 제공했을 뿐만 아니라,pp=297–298 수학, 현수선 곡선 계산, 재료 강도, 교량 사양, 케이블 건설의 복잡한 사항들을 이해했다. 그녀는 이후 11년 동안 다리 건설 감독을 도왔고,url-status=dead 일상적인 감독과 프로젝트 관리를 포함한 수석 엔지니어의 업무 대부분을 인계받았다.url-status=live
### 탑
1876년 맨해튼 풍경으로, 브루클린교가 건설 중인 모습이 보인다. 케이슨이 완성된 후, 그 위에 석조 탑이 건설될 부두가 세워졌다. 탑 건설은 4년이 걸린 복잡한 과정이었다. 석조 블록은 무거웠기 때문에, 건설자들은 지상에 있는 증기 엔진으로 작동하는 연속적인 직경 adj=on-인치 강철 와이어 로프를 사용하여 블록을 탑의 기초로 운반했다. 그런 다음 블록은 각 탑 옆의 목재 트랙을 따라 위로 운반되었고, 탑 꼭대기의 데릭을 사용하여 적절한 위치로 조작되었다.p=333 블록들은 무게 때문에 로프를 진동시키기도 했지만, 블록이 떨어진 경우는 단 한 번뿐이었다. 현수탑 건설은 1872년 중반에 시작되었고, 1872년 말 겨울 공사가 중단될 무렵에는 각 탑의 일부가 이미 건설되어 있었다. 1873년 중반에는 탑 건설에 상당한 진전이 있었다. 브루클린 쪽 탑은 평균 고수위(MHW) 위로 abbr= 높이에 도달했으며, 맨해튼 쪽 탑은 MHW 위로 abbr= 높이에 도달했다.url-status=liveurl-status=live 브루클린 타워의 아치는 1874년 8월에 완공되었다.url-status=live 탑은 1874년 12월에 주 케이블용 새들 플레이트(saddle plate)가 탑 꼭대기에 설치되면서 거의 완성되었다. 그러나 브루클린 탑의 장식은 맨해튼 탑이 완성될 때까지 완료될 수 없었다.url-status=live 브루클린 탑의 마지막 돌은 1875년 6월에 올려졌고 맨해튼 탑은 1876년 7월에 완공되었다.p=325 양쪽 탑 꼭대기의 새들 플레이트도 1876년 7월에 올려졌다.p=338 이 작업은 위험했다. 1876년까지 세 명의 작업자가 탑에서 떨어져 사망했고, 다른 아홉 명의 작업자는 다른 사고로 사망했다.pp=335–336 1872, [[브루클린 미술관]] 1875년, 탑이 건설되는 동안 프로젝트의 원래 예산인 500만 달러가 고갈되었다. 브루클린과 맨해튼의 두 교량 위원들은 뉴욕주 의원들에게 건설을 위해 추가로 800만 달러를 할당해 줄 것을 청원했다. 결국, 의원들은 시가 브루클린교 개인 주주들의 주식을 매입한다는 조건으로 할당을 승인하는 법률을 통과시켰다.p=16 양쪽의 앵커리지 작업은 동시에 진행되었다.p=307 브루클린 앵커리지는 1873년 1월에 착공되었고url-status=live 이어서 1875년 8월에 실질적으로 완공되었다.url-status=live 맨해튼 앵커리지는 더 짧은 기간에 건설되었는데, 1875년 5월에 시작하여 1876년 7월에 거의 완공되었다.p=6url-status=live 앵커리지는 주 케이블이 감아진 후에야 완전히 완성될 수 있었으며, 이 시점에서 각 adj=on 앵커리지의 높이에 ft가 추가되었다.url-status=live
### 케이블
1876년 8월 15일, 첫 번째 임시 와이어가 크롬 스틸 컴퍼니 오브 브루클린(Chrome Steel Company of Brooklyn)에서 제공한 크롬강을 사용하여 탑 사이에 늘어졌다.url-status=liveurl-status=live 이 와이어는 강을 가로질러 다시 늘어져서 두 끝이 접합되어 이동 장치, 즉 탑을 연결하는 긴 와이어 루프를 형성했으며, 이는 지상에서 abbr= 증기 호이스트 엔진에 의해 구동되었다.pp=358–359 이 와이어는 케이블 스피닝이 진행되는 동안 작업자들을 위한 임시 보도교를 만드는 데 사용된 두 개의 와이어 중 하나였다. 다음 단계는 완성된 이동 장치 와이어를 따라 보트선장 의자에 매달린 엔지니어를 보내 작업자들에게 충분히 안전하다는 것을 보여주는 것이었다. 교량의 수석 정비사인 E. F. 패링턴(E. F. Farrington)이 이 임무를 맡았고, 양쪽 강둑에서 약 1만 명의 사람들이 그가 건너는 것을 지켜보았다.p=360url-status=live 두 번째 이동 장치 와이어는 경간을 가로질러 늘어졌고, 이 작업은 8월 30일까지 완료되었다.url-status=liveurl-status=live 미래의 상판 높이보다 약 abbr= 높은 곳에 위치한 임시 보도교는 1877년 2월에 완공되었다.p=397 alt2 = "From Tower to Tower—the suspension bridge over the East River—view from the Brooklyn Tower", an 1877 artwork 1876년 12월까지 영구 케이블에 대한 강철 계약은 아직 체결되지 않았다.url-status=live 다리 케이블에 아직 검증되지 않은 베서머강을 사용할 것인지, 아니면 잘 알려진 도가니강을 사용할 것인지에 대한 의견 불일치가 있었다.p=369 영구 계약이 체결될 때까지 건설자들은 임시로 abbr=의 와이어를 주문했는데, 존 A. 로블링 선즈 컴퍼니를 포함한 세 회사에서 각각 10톤씩 주문했다.p=381 결국, 버밍엄 게이지 8번(약 4mm 또는 0.165인치 직경) 도가니강을 사용하기로 결정되었고, 입찰 요청이 배포되어 8개 회사가 응답했다. 1877년 1월, 도가니강 계약은 로블링이 신뢰하지 않았던 교량 이사 에이브럼 휴이트와 연관된 J. 로이드 헤이그(J. Lloyd Haigh)에게 수여되었다.p=393url-status=live 와이어를 감는 데는 공장에서 아연 도금되었지만 기름칠은 하지 않은 큰 코일을 제작해야 했다. 이 코일들은 브루클린 앵커리지 근처의 야적장으로 운반되었다. 그곳에서 아마인유에 담가졌고, 앵커리지 꼭대기로 들어 올려졌으며, 건조되고 단일 와이어로 접합된 다음, 추가 아연 도금을 위해 붉은 아연으로 코팅되었다.pp=400–401url-status=live 앵커리지 야적장에는 총 32개의 드럼이 있었고, 네 개의 주 케이블 각각에 8개씩 배정되었다. 각 드럼은 abbr=의 와이어를 담을 수 있었다.url-status=live 주 케이블용 첫 실험 와이어는 1877년 5월 29일에 탑 사이에 늘어졌고, 2주 후에 스피닝이 시작되었다. 그해 7월까지 네 개의 주 케이블 모두가 가설되고 있었다. 이 기간 동안 임시 보도교는 방문자 패스를 받은 일반인에게 비공식적으로 개방되었고, 1877년 8월까지 전 세계에서 수천 명의 방문객이 보도교를 이용했다.pp=405–408 그해 9월에 방문객 중 한 명이 간질 발작을 일으켜 거의 떨어질 뻔한 사건이 발생한 후 방문자 패스는 중단되었다.url-status=live 와이어가 감아지는 동안, 브루클린교의 접근로를 위해 강 양쪽의 건물 철거 작업도 시작되었으며, 이 작업은 1877년 9월까지 거의 완료되었다. 다음 달에는 주 케이블에서 아래로 늘어져 상판을 지지할 현수 와이어에 대한 초기 계약이 체결되었다.url-status=live 1878년 5월까지 주 케이블은 3분의 2 이상이 완성되었다.url-status=live 그러나 다음 달에 와이어 하나가 미끄러져 두 명이 사망하고 세 명이 부상을 입었다.pp=438–440url-status=liveurl-status=live 1877년에 휴이트는 베서머 강철을 다리 건설에 사용하지 말 것을 촉구하는 서한을 썼다.url-status=livedate=May 31, 2007 도가니 강철과 베서머 강철 모두에 대한 입찰이 제출되었으며, 존 로블링 선즈가 베서머 강철에 대해 가장 낮은 입찰가를 제출했지만,url-status=live 휴이트의 지시에 따라 계약은 헤이그에게 수여되었다.page=20 로블링의 보조 엔지니어들이 실시한 와이어 샘플링 결과, 헤이그가 케이블에 불량 와이어를 대체하고 있었음이 밝혀졌다. 테스트된 80개의 와이어 링 중 단 5개만이 기준을 충족했으며, 헤이그는 이 사기로 30만 달러를 벌어들인 것으로 추정되었다.pp=443–444, 447 이 시점에서 이미 건설된 케이블을 교체하기에는 너무 늦었다. 로블링은 불량 와이어로 인해 다리가 필요한 강도의 6~8배가 아니라 4배밖에 되지 않을 것이라고 판단했다. 품질이 낮은 와이어는 그대로 두도록 허용되었고, 각 케이블에 150개의 와이어가 추가되었다.url-status=live 대중적 논란을 피하기 위해 헤이그는 해고되지 않고, 필요한 추가 고품질 와이어 비용을 직접 지불해야 했다.1880년까지 헤이그는 관련 없는 범죄로 싱싱 교도소에 수감되었다. 나머지 와이어 계약은 존 A. 로블링 선즈에게 주어졌고, 1878년 10월 5일까지 주 케이블의 마지막 와이어가 강 위로 설치되었다.p=451
### 완공에 가까워지다
caption2 = 비슷한 관점, 2023년 현수 와이어가 설치된 후, 작업자들은 다리 전체 상부 구조의 일부로 도로를 지지하기 위해 강철 가로보를 세우기 시작했다. 다리 상부 구조 건설은 1879년 3월에 시작되었지만, 케이블과 마찬가지로 이사들은 처음에는 강철 상부 구조를 베서머강으로 만들 것인지 도가니강으로 만들 것인지에 대해 의견이 일치하지 않았다.url-status=live 그해 7월, 이사들은 필라델피아에 본사를 둔 에지무어 철공소(Edgemoor Iron Works)에 1880년까지 LT의 베서머강을 납품하는 계약을 체결하기로 결정했다.url-status=liveurl-status=liveurl-status=live 이사들은 나중에 LT의 베서머강에 대한 또 다른 결의안을 통과시켰다. 그러나 1880년 2월까지 강철 납품은 시작되지 않았다.url-status=live 그해 10월, 교량 이사들은 강철 납품 지연에 대해 에지무어 사장에게 질문했다.url-status=live 에지무어의 계약 이행 보증에도 불구하고, 1881년 11월까지 납품이 완료되지 않았다.url-status=live 1882년 이사회에 합류한 브루클린 시장 세스 로우는 에지무어의 계약 불이행을 조사하는 위원회의 의장이 되었다. 질문을 받자 에지무어 사장은 지연이 교량 트러스용 아이바를 제조하던 다른 계약자인 캄브리아 철공소(Cambria Iron Company)의 잘못이라고 진술했다. 그 시점에서 계약은 1882년 10월까지 완료될 예정이었다.p=485url-status=live 상황을 더욱 복잡하게 만든 것은 워싱턴 로블링이 1882년 6월 이사회 회의에 불참한 것이었다. 그가 뉴포트 (로드아일랜드주)로 갔기 때문이었다. 이 소식을 언론이 보도하자, 트렌턴 (뉴저지주)의 『데일리 스테이트 가제트』와 『브루클린 데일리 이글』을 제외한 대부분의 신문들은 로블링을 수석 엔지니어에서 해고할 것을 요구했다.pp=494–495 헨리 C. 머피, 제임스 S. T. 스트라나한, 윌리엄 C. 킹즐리를 포함한 일부 오랜 이사들은 브루클린교 건설이 여전히 진행 중이었으므로 로블링을 옹호할 의지가 있었다. 그러나 로블링의 행동은 최근 이사회에 합류한 젊은 이사들 사이에서 의심스러운 것으로 여겨졌다. 다리 자체의 건설은 머피가 매달 뉴욕과 브루클린 시장에게 제출하는 공식 보고서에 기록되었다. 예를 들어, 1882년 8월 머피의 보고서에는 한 주 내에 114개의 중간 코드가 세워졌고, 72개의 대각선 스테이, 60개의 기둥, 그리고 수많은 바닥 보, 가설 트러스, 스테이 바가 포함되었다고 언급되었다.url-status=live 1883년 초까지 브루클린교는 거의 완성된 것으로 간주되었고, 그해 6월 개통될 것으로 예상되었다.url-status=live 교량 조명 계약은 1883년 2월에 체결되었고, 통행료 계획은 그해 3월에 승인되었다.url-status=live
### 반대
북쪽에 위치한 조선업자와 상인들로부터 다리 건설에 대한 상당한 반대가 있었다. 이들은 다리가 선박 통행에 충분한 간격을 제공하지 못할 것이라고 주장했다.p=424 1876년 5월, 에이브러햄 밀러(Abraham Miller)가 이끄는 이 단체들은 미국 뉴욕 남부 지방 법원에 뉴욕과 브루클린 시를 상대로 소송을 제기했다.url-status=live 1879년, 상업 및 항해 담당 의회 소위원회가 브루클린교에 대한 조사를 시작했다. 경간 높이를 결정하기 위해 고용된 한 선원은 다리가 완공되면 선장들이 배를 다리 아래로 통과시키는 데 어려움을 겪을 것이라고 위원회에 증언했다. 또 다른 증인인 토목기사 에드워드 웰먼 세럴(Edward Wellman Serrell)은 다리의 가정된 강도 계산이 잘못되었다고 말했다.url-status=liveaccess-date=January 23, 2020 대법원은 1883년 브루클린교가 합법적인 구조물이라고 판결했다.url-status=live
## 개통
alt=브루클린교 개통을 알리는 신문 헤드라인 뉴욕 및 브루클린교는 1883년 5월 24일에 개통되었다. 수천 명의 사람들이 개통식에 참석했으며, 많은 선박들이 이스트강에서 이 행사를 위해 정박해 있었다.url-status=live 공식적으로는 에밀리 워런 로블링이 가장 먼저 다리를 건넜다. 교량 개통식에는 미국 대통령 체스터 A. 아서와 뉴욕 시장 프랭클린 에드슨도 참석했으며, 이들은 다리를 건너 브루클린 쪽에서 브루클린 시장 세스 로우와 악수를 나눴다. 에이브럼 휴이트가 주요 연설을 했다.ref=nonepages=30–32 page=297 워싱턴 로블링은 비록 기념식에 참석할 수 없었지만(이후에도 현장을 거의 방문하지 않았다), 다리 개통일에 자신의 집에서 축하 연회를 열었다. 추가적인 축제에는 밴드 공연, 선박의 포성, 불꽃놀이가 포함되었다.url=https://archive.org/details/gentlemanbosslif00reev/page/359 그 첫날, 총 1,800대의 차량과 150,300명의 사람들이 다리를 건넜다. 브루클린교 개통 일주일도 채 되지 않아, 연락선 승무원들은 승객 수가 급감했다고 보고했고, 다리의 통행료 징수원들은 1분당 100명 이상의 사람들을 처리하고 있었다.url-status=live 그러나 강을 가로지르는 연락선은 1942년까지 계속 운행되었다. alt="뉴욕 및 브루클린 대교의 조감도 및 개장일 불꽃놀이" 이 다리 건설에는 1883년 기준으로 link=no (index=US년 기준 약 US$fmt=c )가 소요되었으며, 이 중 브루클린이 3분의 2를 부담했다. 건설 자금 조달을 위한 채권은 1956년에 상환되었다.url-status=live 건설 도중 약 27명의 인부가 사망했다.access-date=February 27, 2020 당시 뉴욕 및 브루클린교는 이스트강을 가로지르는 유일한 다리였기 때문에 이스트강교라고도 불렸다.url-status=live 1903년 인근 윌리엄스버그 다리가 건설될 때까지 뉴욕 및 브루클린교는 세계에서 가장 긴 현수교였으며,url-status=live 이전 건설된 어떤 다리보다 20% 더 길었다.url-status=live 개통 당시 브루클린교는 아직 완공되지 않았다. 교량을 통한 대중교통은 아직 시험 중이었고, 브루클린 접근로는 완공 중이었다.url-status=live 1883년 5월 30일, 개통 6일 후, 브루클린 접근로의 계단에서 한 여인이 넘어져 적어도 12명이 압사하는 사고가 발생했다.url-status=liveurl-status=live 이후 소송에서 브루클린 브리지 회사는 과실이 없다는 판결을 받았다. 그러나 회사는 비상 전화 박스와 추가 난간을 설치했으며,url-status=live 이사들은 다리의 방화 계획을 승인했다.access-date=June 27, 2019 1883년 9월 25일, 케이블카 서비스인 뉴욕 및 브루클린 브리지 철도의 개통과 함께 대중교통 서비스가 시작되었다.url-status=livep=5 1884년 5월 17일, 서커스 단장 P. T. 바넘의 가장 유명한 볼거리 중 하나인 코끼리 점보가 21마리의 코끼리 행렬을 이끌고 브루클린교를 건넜다. 이는 다리의 안정성에 대한 의구심을 줄이는 데 도움이 되었으며, 동시에 바넘의 서커스를 홍보하는 효과도 있었다.url=https://archive.org/details/twentyoneelephan00philisbn=0-618-44887-Xpp=546–547
## 1880년대부터 1900년대까지
1899년 동쪽으로 바라본 풍경 1938년 이 사진 왼쪽에는 브루클린교의 주요 강철 케이블이 보인다. 브루클린교 개통 후 몇 년 동안 통행량이 증가했다. 개통 첫 6개월 동안 백만 명이 다리를 건넜다. 첫 해인 1884년에는 850만 명이 다리를 이용했으며, 1885년에는 1700만 명으로 두 배 증가했고, 1889년에는 다시 3400만 명으로 증가했다. 이들 중 상당수는 케이블카 승객이었다.pp=10–11 또한 1892년까지 연간 약 450만 명의 보행자들이 무료로 다리를 건넜다.url-status=live 다리를 변경하자는 첫 번째 제안은 개통 후 불과 2년 반 만에 나왔다. 린다 길버트는 다리에 유리로 된 증기 동력 엘리베이터와 전망대를 추가하고 사용료를 부과하여 다리 유지 보수 비용과 그녀의 교도소 개혁 자선 단체에 자금을 지원할 것을 제안했다.url-status=live 이 제안은 고려되었으나 실행되지 않았다. 다리의 수명 50년 동안 수많은 다른 제안들이 나왔다. 트롤리 선로는 1898년에 양쪽 도로의 중앙 차선에 추가되어 트롤리도 다리를 이용할 수 있게 되었다. 그해, 이전에 분리되어 있던 브루클린시는 뉴욕시와 통합되었고, 브루클린교는 시의 통제하에 놓였다.p=14url-status=live 20세기 전환기에 브루클린교의 안전에 대한 우려가 제기되었다. 1898년, 죽은 말로 인한 교통 체증으로 인해 트러스 코드 중 하나가 휘어지는 사고가 발생했다.url-status=live 1901년에는 12개의 현수 케이블이 파손되는 더 심각한 문제가 발생했지만,url-status=liveurl-status=live 철저한 조사 결과 다른 결함은 발견되지 않았다.url-status=live 1901년 사건 이후, 매일 다리를 검사하기 위해 5명의 검사관이 고용되었으며, 이 서비스에는 연간 25만 달러가 소요되었다.url-status=live 브루클린교를 가로지르는 노선을 운행하던 브루클린 래피드 트랜짓 컴퍼니는 1905년에 다리가 운행 용량에 도달했다는 통지를 발표했다. 1890년까지 브루클린교의 인기로 인해 맨해튼과 롱아일랜드 사이의 이스트강을 가로지르는 다른 다리 건설 제안이 있었다.url-status=live 브루클린교에 두 번째 갑판을 건설하자는 제안도 있었지만, 이는 다리의 구조적 용량을 과부하할 수 있어 실현 불가능하다고 여겨졌다. 이스트강을 가로지르는 첫 번째 새 다리인 윌리엄스버그 다리는 1903년 상류에 개통되어 윌리엄스버그와 맨해튼의 로어이스트사이드를 연결했다.access-date=December 27, 2017 이어서 1909년 3월에는 퀸즈와 맨해튼을 잇는 퀸즈버러교가,access-date=June 29, 2019 1909년 12월에는 브루클린과 맨해튼을 잇는 맨해튼교가 개통되었다.access-date=December 24, 2017 여러 지하철, 철도, 도로 터널도 건설되어 맨해튼, 브루클린, 퀸즈의 발전을 가속화하는 데 도움이 되었다.p=551
## 1910년대부터 1940년대까지
다리 통행료는 1911년에 폐지되었다.url-status=liveurl-status=live 또한, 시 정부는 1915년 1월에 공식적으로 구조물 이름을 "브루클린교"로 지정하는 법안을 통과시켰다.url-status=live 겉으로는 인근 시내 도로의 교통량을 줄이기 위해, 조류 및 구조물 국장 그로버 월렌(Grover Whalen)은 1922년 7월 6일 브루클린교에서 자동차 통행을 금지했다.url-status=live 실제 금지 이유는 같은 해에 과도한 교통량으로 인해 두 개의 케이블이 미끄러진 사고 때문이었다.url-status=live 월렌과 로블링 모두 브루클린교의 보수와 평행 교량 건설을 요구했지만, 평행 교량은 건설되지 않았다.url-status=live 월렌의 후임자인 윌리엄 워트 밀스(William Wirt Mills)는 1924년에 새로운 목재 블록 포장 도로를 설치하여 자동차가 다시 다리를 이용할 수 있도록 할 것이라고 발표했으며,511453785url-status=live 1925년 5월 12일부터는 자동차 통행이 다시 허용되었다.url-status=live553994510 실험의 일환으로 1946년 11월부터 맨해튼 방향 도로가 저녁 혼잡 시간 동안 브루클린 방향 교통량을 운행했다. 이 실험은 혼잡에 대한 불만으로 두 달 만에 종료되었다.url-status=live
## 20세기 중반에서 후반

### 업그레이드
alt=1969년경 완공된 브루클린교에서 FDR 드라이브로 이어지는 램프 브루클린교의 첫 번째 주요 업그레이드는 1948년에 시작되었는데, 당시 데이비드 B. 스타인맨(David B. Steinman)에게 접근 램프 전체를 재건하는 계약이 체결되었다.url-status=liveurl-status=live 이 보수 공사는 예상 비용 700만 달러로url-status=live 다리 도로의 수용력을 시간당 거의 6,000대로 두 배로 늘릴 것으로 예상되었다. 보수 공사에는 도로의 고가 및 트롤리 선로 철거, 내부 고가 선로와 기존 차량 차선을 분리하는 트러스 제거, 각 도로의 폭을 2차선에서 3차선으로 확장하는 작업이 포함되었다.p=7 또한 새로운 강철-콘크리트 바닥도 건설되었다.url-status=live 이 외에도 브루클린 쪽에는 애덤스 거리(Adams Street), 캐드먼 플라자, 브루클린-퀸즈 고속도로(BQE)로 연결되는 새로운 램프가 추가되었고, 맨해튼 쪽에는 파크 로(Park Row)로 연결되는 램프가 추가되었다.url-status=live 1950년 1월, 다리는 개통 이래 처음으로 모든 통행이 잠시 중단되었고,url-status=live 그해 3월에는 확장 공사를 위해 트롤리 선로가 폐쇄되었다.p=20url-status=live 건설 프로젝트 기간 동안 한 번에 한 개의 차선만 폐쇄되어 교통량이 줄어든 상태로 한 방향으로만 다리를 건널 수 있었다.url-status=live 남쪽 확장 도로는 1951년 5월에 완공되었고,url-status=live 이어서 북쪽 도로는 1953년 10월에 완공되었다.url-status=live 복원은 1954년 5월 재건된 고가 산책로가 완공되면서 끝났다.url-status=live 경간 재건축이 진행되는 동안, 냉전에 대비하여 맨해튼 접근로 아래에 방공호가 건설되었다. 석조 아치 중 버려진 공간에는 소련의 잠재적인 핵 공격을 위한 비상 생존 용품이 비축되어 있었고, 이 용품들은 반세기 후에도 제자리에 남아 있었다.access-date=February 20, 2010 또한, 사보타주에 대비한 방어 장벽도 다리에 추가되었다.url-status=live 브루클린교 재건과 동시에, BQE의 이중 갑판 고가도로는 교량의 브루클린 접근 램프에 있는 기존 강철 고가도로를 통해 건설되고 있었다.url-status=live 브루클린교 남쪽의 BQE 구간은 1954년 6월에 애틀랜틱 애비뉴까지 개통되었지만,url-status=live 북쪽 BQE에서 맨해튼 방향 브루클린교로의 직통 램프는 1959년까지 개통되지 않았다.url-status=live 시는 또한 1954년에서 1955년 사이에 다리와 풀턴 스트리트 사이의 브루클린 애덤스 스트리트 접근로를 abbr=로 확장했다.url-status=liveurl-status=live 이어서 풀턴 스트리트에서 애틀랜틱 애비뉴까지의 보럼 플레이스(Boerum Place)도 확장되었다.url-status=live 이를 위해 오래된 킹스 카운티 법원 건물을 철거해야 했다.url-status=live 탑은 1958년에 청소되었고url-status=live 브루클린 앵커리지는 다음 해에 수리되었다.url-status=live 맨해튼 쪽에서는 1953년에 논란이 많았던 맨해튼 진입 광장 재건축이 승인되었다. 파크 로(Park Row) 위에 입체 교차로를 추가하는 이 프로젝트는 옛 뉴욕 월드 빌딩을 포함한 21개 건물을 철거해야 했기 때문에 격렬한 논쟁을 불러일으켰다.url-status=live 재건축은 또한 파크 로의 410가구를 이주시킬 필요가 있었다.url-status=live 1956년 12월, 시는 광장의 2년 간의 보수 공사를 시작했다. 이는 다리 자체의 재건축과 마찬가지로 한 번에 한 차선씩 폐쇄해야 했다.url-status=live 맨해튼 접근로 주변 지역 재개발 작업은 1960년대 중반에 시작되었다.url-status=live 동시에, 접근로의 혼잡을 완화하기 위해 고가 FDR 드라이브로 직접 연결되는 램프 계획이 발표되었다.url-status=live FDR 드라이브에서 브루클린교로의 램프는 1968년에 개통되었고,url-status=live 다음 해에는 다리에서 FDR 드라이브로의 램프가 개통되었다.url-status=live 맨해튼 방향 브루클린교에서 북쪽 파크 로(Park Row)로 연결되는 단일 램프는 1970년에 건설되었다.url-status=live 2년 후에는 90주년을 기념하여 다리 재도색이 발표되었다.url-status=live
### 노후화 및 20세기 후반 보수
브루클린교는 과거 브루클린 접근로에서 산책로로 이어지는 계단이 있었다(1982년 사진). 브루클린교는 노후와 방치로 인해 점차 손상되었다. 제2차 세계 대전 이전에는 200명의 상근 유지 보수 작업자가 있었으나, 20세기 후반에는 그 수가 5명으로 줄었고, 시 전체적으로도 교량 유지 보수 작업자는 160명에 불과했다.url-status=live 1974년에는 콘크리트 도로의 추가 침식을 막기 위해 밴과 버스와 같은 중차량의 다리 통행이 금지되었다.url-status=live 4년 후 『뉴욕 타임스』 보도에 따르면, 케이블이 눈에 띄게 마모되고 보행자 산책로에 구멍이 뚫려 있었다.url-status=live 시는 브루클린, 맨해튼, 윌리엄스버그, 퀸즈버러교를 개조하는 대규모 프로젝트의 일환으로 브루클린교의 모든 케이블을 1억 1500만 달러에 교체할 계획을 세우기 시작했다.url-status=live 1980년까지 브루클린교는 즉시 폐쇄될 만큼 심각한 상태였다. 일부 지역에서는 케이블의 절반이 끊어져 있었다.url-status=live 1981년 6월, 대각선 스테이 케이블 두 개가 끊어져,url-status=live 보행자가 사망했다.via=newspapers.com 이후 앵커리지에서 녹이 발견되었고, 한 달도 채 되지 않아 또 다른 케이블에 slack이 발생하여 긴급 케이블 수리가 필요했다.url-status=live 이 사건 이후 시는 제안된 케이블 교체 일정을 앞당겼으며, 100주년을 앞두고 브루클린교에 대한 1억 5300만 달러 규모의 보수 공사를 시작했다. 이 프로젝트의 일환으로 J. 로이드 헤이그가 설치한 교량의 원래 현수 케이블은 1986년에 베슬리헴 스틸에 의해 교체되었으며, 이는 건설 이후 처음으로 케이블이 교체된 사례이다. 또한, 브루클린 쪽 워싱턴 스트리트의 계단이 개조되었고,url-status=live 틸러리 및 애덤스 스트리트의 계단은 램프로 교체되었으며, 산책로에서 각 탑의 발코니로 이어지는 짧은 계단 구간은 제거되었다.p=5 더 작은 프로젝트로, 1982년부터 다리의 건축적 특징을 강조하기 위해 야간 조명이 설치되었다.url-status=live 추가적인 문제들이 계속되었고, 1993년에는 다리 탑 근처에서 높은 수준의 납이 발견되었다.url-status=live 1999년 중반에는 다리에서 이스트강으로 작은 콘크리트 조각들이 떨어지기 시작하여 추가적인 긴급 수리가 착수되었다. 콘크리트 상판은 1950년대 보수 공사 중에 설치되었으며 수명은 약 60년이었다.url-status=liveurl-status=live 9·11 테러 이후 인근 세계 무역 센터에 대한 보안 우려가 증가하면서, 다리의 서쪽 차선에서 파크 로(Park Row)로 나가는 출구가 안전 조치로 폐쇄되었다. 그 파크 로 구간은 뉴욕 경찰국(NYPD) 본부 바로 아래를 지나기 때문에 폐쇄되었다.url-status=live 2003년 초, 전기 요금을 절약하기 위해 NYCDOT은 밤에 다리의 "목걸이 조명"을 껐다.url-status=live 몇몇 개인 단체들이 조명 자금을 기부한 후 그해 말 다시 켜졌다.url-status=live
## 21세기
caption3 = 2022년, 보수 후 2007년 I-35W 미시시피강 다리 붕괴 사고 이후, 미국 전역의 교량 상태에 대한 대중의 관심이 집중되었다. 『뉴욕 타임스』는 2007년 검사에서 브루클린교 접근 램프가 "불량" 등급을 받았다고 보도했다.url-status=live 그러나 뉴욕 교통국(NYCDOT) 대변인은 불량 등급이 위험한 상태를 의미하는 것이 아니라 보수 공사가 필요하다는 것을 의미한다고 말했다.url-status=live 2010년, NYCDOT은 접근로와 상판 보수 및 현수 경간 재도색을 시작했다.url-status=deadurl-status=live 작업에는 새로운 프리패브 램프를 재도색하여 두 개의 접근 램프를 한 차선에서 두 차선으로 확장하는 것, 요크 스트리트(York Street)의 동쪽 방향 BQE 위 간격을 높이는 것, 지진 방지 개조, 녹슨 난간 및 안전 장벽 교체, 도로 상판 재포장 등이 포함되었다.url-status=live 이 작업으로 인해 4년 동안 우회해야 했다.access-date=September 9, 2014 당시 이 프로젝트는 2014년에 완료될 예정이었으나, 나중에 2015년으로,url-status=dead 다시 2017년으로 지연되었다.url-status=live 프로젝트 비용도 2010년 5억 800만 달러에서 2016년 8억 1100만 달러로 증가했다. 2016년 8월, 뉴욕 교통국(NYCDOT)은 확장된 자전거 및 보행자 도로로 구성된 더 무거운 상부 갑판을 다리가 지탱할 수 있는지 확인하기 위해 7개월간 37만 달러 규모의 연구를 수행할 것이라고 발표했다. 당시 평일 평균 약 1만 명의 보행자와 3,500명의 자전거 이용자가 이 도로를 이용하고 있었다.url-status=live 브루클린 쪽 보행자 출입구 작업은 2017년까지 진행 중이었다.url-status=live 뉴욕 교통국(NYCDOT)은 또한 2016년에 브루클린교의 기초를 보강하여 침하를 방지하고, 4년 전 허리케인 샌디로 손상된 접근 램프의 석조 아치를 수리할 계획이라고 밝혔다.url-status=live 2018년 7월, 뉴욕시 랜드마크 보존 위원회는 브루클린교의 현수탑과 접근 램프에 대한 추가 보수 공사를 승인했다.url-status=live 그해 12월, 연방 정부는 시에 2,500만 달러의 자금을 지원했으며, 이는 교량 접근로와 현수탑의 3억 3,700만 달러 규모의 보수 공사 비용을 지불하는 데 사용될 예정이었다.url-status=live 작업은 2019년 후반에 시작되어 4년 안에 완료될 예정이었다.url-status=live 이 복원에는 아치에서 벽돌을 제거하고 그 뒤에 새로운 콘크리트를 채워 넣는 작업이 포함되었으며, 원래 모르타르와 같은 뉴욕주 북부 채석장에서 온 모르타르가 사용되었다. 화강암 아치도 청소되어 오랫동안 때로 가려져 있던 돌의 원래 회색이 드러났다.url-status=live 또한, 240만 달러의 비용으로 56개의 LED 램프가 다리에 설치되었다.
## 내용주
Notelist
## 참조주
각주 WikiVault 번역 검토 필요 전거 통제 위키데이터 속성 추적 분류:1883년 완공된 교량 분류:뉴욕의 국립역사기념물 분류:맨해튼의 관광지 분류:브루클린의 관광지 분류:맨해튼의 교량 분류:브루클린의 교량 분류:시빅센터 (맨해튼) 분류:뉴욕의 상징 분류:미국의 강교 분류:이스트강의 교량