Вопрос: Передай это изображение в формате markdown
Ответ: **<p align="right"><u>Пункт 4.1 бюллетеня</u></p>**
**<center>Выполнение запланированных работ на 2023 год<br>по текущему ремонту общего имущества в домах ЖСК-</center>**

| №<br>п/п | Наименование работ | **План**<br> тыс. руб | **Факт**<br> тыс. руб |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 1 | Выборочный косметический ремонт поэтажных лифтовых<br> холлов с окраской тамбура выхода на переходную лоджию и<br> заменой светильников на светодиодные до 25 этажей.<br> Выборочный косметический ремонт приквартирных холлов с<br> заменой светильников до 10 этажей. | 800,00 | 781,00 |
| 2 | Выборочный косметический ремонт черных лестниц до 10<br> этажей. &emsp;Выполнен силами штатных рабочих | 100,00 | 0 |
| 3 | Плановый поэтапный ремонт системы канализации в подвалах<br> домов с заменой забитых участков трубопроводов. | 175,00 | 255,00 |
| 4 | Планово-предупредительный ремонт оборудования поэтажных<br> электрощитов, 121 щит с материалами (регламентные работы,<br> один раз в 2 года). | 80,00 | 52,00 |
| 5 | Настил керамической плитки в приквартирных холлах согласно<br> плана на 2022 год в доме  и 1-3 парадных дома 69 (1 этап) | 2 200,00 | 1 978,0 |
| 6 | Монтаж жестяных козырьков и отливов на 2-х этажах<br> переходных лоджий дома с 1-3 пар и дом с 1-3 пар. для<br> предотвращения затопления переходных лоджий 2 этажей во<br> время дождей. | 100,00 | 110,00 |
| 7 | Текущий ремонт кровли. | 85,00 | 109,00 |
| 8 | Текущий ремонт крылец входной группы с укреплением<br> отдельных плит и проведение противоскользящей окраски. | 50,00 | 67,00 |
| 9 | Строительство приямка (входа) в подвал дома со стороны пр.<br> Просвещения для обеспечения доступа для замены теплотрассы<br> в ходе её капитального ремонта. &emsp;Перенесён на след. год. | 750,00 | 0 |
| 10 | Герметизация стыков по заявкам жителей. | 250,00 | 255,00 |
| 11 | Выборочная замена напольного покрытия в лифтах. | 50,00 | 50,00 |
| 12 | Продление договора аренды помещения Правления ЖСК- <br>на следующие 10 лет, проведение в нём косметического ремонта<br> с укладкой напольной плитки и заменой деревянной входной<br> двери на металлическую | 360,00 | 568,00 |
| 13 | Гидроизоляция (бетонирование) участков пола подвального<br> помещения для исключения избыточной влажности и с целью<br> исключения конденсата на стальных конструкциях и<br> электрооборудовании в подвалах дома. | 210,00 | 186,00 |
| 14 | Продолжение работ по плановой замене забитых отложениями<br> крестовин на стояках холодного водоснабжения. | 85,00 | 130,00 |
| 15 | Проведение экспертизы и свидетельствование состояния<br> лифтов перед предстоящей заменой лифтового оборудования<br> согласно планов регионального Оператора капитального<br> ремонта. | 200,00 | 198,00 |
|||**5 495,00**|**4 739,00**|

&emsp;**Итоговая экономия достигнута** по причине проведения конкурсных процедур при подборе  
подрядчиков, выполнения работ силами штатных сотрудников и переноса строительства входа в  
подвал на 2024г. Перерасход по отдельным статьям получился по причине выбора более качественных  
материалов и увеличения объемов проведённых работ. Остаток средств 756,0 т. руб.  
запланированных работ **сохранён на расчетном счете ЖСК-**  

&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;Председатель ЖСК-