{"atraso injustificado entrega imóvel resta caracterizada responsabilidade fornecedor pelos prejuízos adquirente desde decurso prazo tolerância dias até entrega efetiva imóvel caso limitada data propositura ação demonstrado esgotamento prazo para entrega imóvel incluído prazo tolerância dias conforme itens quadro resumo ocorrência relacionada clima mãodeobra insumo para construção crise econômica dificuldade expedição habitese outro fato previsível inserido risco atividade deve ser considerado anunciar empreendimento regra intercorrências inerentes construção empreendimento imobiliário não enquadram como fortuito externo pois constituem risco própria atividade assim não que falar fato inevitável como causa excludente responsabilidade fornecedor aqui recorrente não provou que atraso decorreu exclusivamente necessidade elaboração rit qualquer forma quem atua ramo construção civil sobretudo quando lança empreendimentos grande magnitude não pode alegar desconhecimento exigências assinado eletronicamente certificação digital pertence giselle paulo servio silva num pág https tjdft jus pje processo SITE número documento"}