{"prejuízos adquirente desde decurso prazo tolerância dias até entrega efetiva imóvel caso limitada data propositura ação demonstrado esgotamento prazo para entrega imóvel incluído prazo tolerância dias conforme itens quadro resumo ocorrência relacionada clima mão obra insumo para construção crise econômica dificuldade expedição habite outro fato previsível inserido risco atividade deve ser considerado anunciar empreendimento regra intercorrências inerentes construção um empreendimento imobiliário não enquadram como fortuito externo pois constituem risco própria atividade assim não que falar fato inevitável como causa excludente responsabilidade fornecedor aqui recorrente não provou que atraso decorreu exclusivamente necessidade elaboração rit qualquer forma quem atua ramo construção civil sobretudo quando lança empreendimentos grande magnitude não pode alegar desconhecimento exigências tipo tal como para adequação tráfego trânsito nas redondezas para assim repassar consequências consumidor ainda mais sem previsão promessa não sustenta data habite como termo final mora pois para verificar houve atraso entrega imóvel considerasse prazo estabelecido contrato a data efetiva entrega das chaves comprador ainda não ocorrida da adoção das medidas convocação promissário comprador adquirente para esse fim sendo que caso repita foi limitado data propositura ação assinado eletronicamente certificação digital pertence giselle paulo servio silva num pág https tjdft jus pje processo SITE número documento"}