高银金融117，又称天津高银117大厦，是位于中国天津市西青区的摩天大楼，高597米，由高银地产集团投资，中国建筑第三工程局负责兴建，2008年开工，2015年9月8日实现结构封顶后随即停工，为目前世界最高的烂尾建筑。
大厦地下3层，地上117层，是“新京津高银天下”项目的主要建筑。该项目另包括已抵押予中国银行的办公楼「盛世高银中心」及「高银经典中心」，副楼「帝堡高银中心」，住宅「富国高银」及马球会。高银金融117位于天塔的正西方，其结构高度596.5米，居于世界第四位，在中国是仅次于上海中心大厦的第二高摩天大楼结构高度为中国第一。
区位与交通
高银117大厦位于天津滨海西青区内津静路与海泰南北大街交汇口，虽然是滨海高新技术园区的一部份，但并非中心区域，实际位置在天津城区西南。周围有天津城建大学、天津农学院、天津商业大学宝德学院等高校。高银117大厦距离京沪高铁天津南站约10分钟车程，规划中的天津地铁11号线西段在此设内环路站。而目前仅有天津地铁3号线途经附近（杨伍庄站与学府工业区站间，但距离甚远）。
建筑概况与参数
高银金融117大厦地下3层，局部4层，地上117层，包含设备层共计130层，总建筑面积84.7万平方米，117塔楼总高度597米，结构高度596.2米，是中国结构第一高楼，为钢筋混凝土核心筒+巨型框架的结构体系。
大厦基坑开挖面积12.41万平方米，坑底面积9.71万平方米，基坑大面积开挖深度为19米，117塔楼区域26米（局部37米）。地下室总建筑面积34.2万平方米，地下室结构部分混凝土总量约37万立方米，钢筋总量约8万吨，钢结构总量约1.4万吨。主塔楼地上部分建筑面积49.7万平方米，塔楼平面上近似正方，面积向上逐层缩小，大楼首层平面尺寸65米×65米，4200平方米，顶层46米×46米，2100平方米。
建设工程进度
高银金融117建设总工期为1468天，有超400名专业管理人员、超100家劳务和专业分包、超10000名施工劳务参加工程建设。
前期
* 2007年中，高银集团前身松日通讯以低价购入项目所在土地（交收时仍为盐田，原先预计只会建数层高的电子厂）。同年12月12日，高银金融117大厦举行奠基仪式。
* 2008年9月10日，高银金融117大厦项目正式开工建设。2009年，高银117项目的基坑相当于18个标准足球场大。2011年12月25日上午8点整，117大厦项目D区65000立方米C50大体积底板混凝土将隆重开盘浇筑，用66个小时完成大底板混凝土的施工。
2012年
2012年6月，中建三局117项目部组织了50台啄木鸟（液压破碎锤）、40台装载机，仅用100小时破除和清理了8800立方米混凝土内支撑，在建筑领域内是罕见的。
* 7月30日，117大厦实现主塔楼地下室结构封顶。
* 8月1日，高银金融117大厦的地下室结构封顶。
* 10月，中建三局77.97亿元中标高银金融117大厦的上部主塔楼工程。
2013年
* 3月24日，大厦高度达到50米。2013年7月25日，天津117大厦主塔楼突破百米大关，达到103.11米高度。
* 12月24日，117大厦核心筒施工至37层，主体结构施工至196.62米，水平结构施工至18层，巨柱施工至27层。
2014年
* 1月15日，117大厦主塔楼核心筒施工至42层，主体结构标高达到218.92米。
* 2月24日，117大厦主塔楼核心筒施工至44层，主体结构标高达228.26米。
* 3月18日，117大厦主塔楼核心筒顶升模架系统第48次顶升现顺利完成，48层混凝土施工已完成，高度251米。
* 3月31日，117大厦主塔楼顶模第50次顶升已完成，高度260米。
* 4月16日，117大厦主塔楼施工至53层，大厦核心筒高度268.09米。
* 7月4日，117大厦主体结构施工至67层，主体高度已经达到337.2米超越336.9米天津环球金融中心成为天津市摩天大楼的第一高度。
* 9月17日，117大厦主塔楼核心筒第84层混凝土浇筑完成，标高达416.91米，超越高415.2米的天津广播电视塔，成为中国北方最高建筑物。
* 10月30日，117大厦主塔楼顶模第96次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至93层，混凝土浇筑顶标高456.940米。
* 11月16日，117大厦主塔楼顶模第97次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至93夹层，混凝土浇筑顶标高461.39米。
* 11月29日，117大厦主塔楼顶模第99次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至94mF层，混凝土浇筑顶标高470.29米。
* 12月7日，117大厦主塔楼顶模第100次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑顶标高474.74米。
* 12月18日，117大厦主塔楼顶模第101次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至95F层，混凝土浇筑顶标高为478米。
* 12月24日，117大厦主塔楼核心筒顶模系统第102次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至96F层，混凝土浇筑顶标高为482.710米。
* 12月29日，117大厦主塔楼顶模系统第103次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至97F层，混凝土浇筑顶标高为486.695米。
2015年
* 1月3日，17大厦主塔楼顶模第104次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至98层，混凝土浇筑顶标高为490.680米。
* 1月12日，117大厦主塔楼顶模第105次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至99层，混凝土浇筑顶标高为494.665米
* 1月19日，117大厦主塔楼核心筒第101层混凝土浇筑完成，标高达502.635米，成世界第8座、中国第5座、中国北方第1座突破500米的摩天大楼。
* 1月27日，117大厦顶模第108次顶升顺利完成，混凝土浇筑至102层，浇筑顶标高506.620米。
* 3月8日，117大厦主塔楼顶模第109次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至104层，混凝土浇筑顶标高为514.950米。
* 3月24日，117大厦主塔楼顶模第110次顶升顺利完成，大厦核心筒混凝土浇筑至105层，混凝土浇筑顶标高为519.950米。
* 4月8日，117大厦主塔楼顶模系统第111次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至106层，混凝土浇筑标高为523.550米。
* 5月14日，117大厦主塔楼顶模第112次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至107层，混凝土浇筑顶标高为527.920米。
* 4月24日，117大厦顶模第113次顶升顺利完成，核心筒混凝土施工至108层，混凝土浇筑顶标高531.905米。
* 5月2日，117大厦主塔楼顶模第114次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至109层，混凝土浇筑顶标高为535.890米。
* 5月10日，117大厦主塔楼顶模第115次顶升完成，核心筒混凝土浇筑至110层，混凝土标高为539.8米，超越广州东塔539.2米的高度。
* 5月16日，117大厦主塔楼顶模第116次顶升完成，核心筒混凝土浇筑至111层，混凝土浇筑顶标高为543.860米。
* 5月27日，117大厦主塔楼顶模第117次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至112层，混凝土浇筑顶标高为547.845米。
* 5月31日，117大厦主塔楼第113层混凝土浇筑顺利完成，核心筒结构标高为553.095米。
* 6月9日，117大厦主塔楼核心筒混凝土高度达558.345米，超越了深圳平安金融中心555.5米的核心筒总高度。
* 7月8日，117大厦通道塔施工至101层，成功实现了封顶。其500.61米的总高度成为全球最高通道塔，也是中国大陆地区首座超高层通道塔。
* 7月26日，117大厦主塔楼顶模系统第121次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至115层，混凝土浇筑顶标高为567.345米。
* 8月3日，117大厦主塔楼顶模第122次顶升顺利完成，核心筒混凝土浇筑至115M层，混凝土浇筑顶标高为571.595米。
* 9月8日，实现结构封顶，但大楼随即再次停工至2017年初。
2016年
* 4月，高银地产及其控股股东潘苏通同意由中国信达与潘苏通（高银特殊机会）组成合资公司，向高银金融117项目继续投入180亿人民币。4月5日，英国《金融时报》撰文批评高银金融117是“错误时间上马的错误项目”。
2017年
* 年初，117大楼再次复工，主体钢框架（不包括观景台）及四枝主力柱封顶。
* 7月13日，已使用4年的巨型天秤拆除，并改装上较小的天秤，以继续幕墙铺设工程，同时建造顶端观景台结构。
2018年
* 3月初，据闻大楼再易手予融创中国，遭否认。
* 9月，大楼恢复顶部观景台钢结构焊接工程。
2019年
4月，主塔楼第二节点及幕墙安装启动。自称2019年底前完成电梯及幕墙工程，但直至2020年底依然没有完成。
功能划分
电梯配置
高银金融117大厦电梯配置列表（全部采用OTIS 5000高速升降机）
* OF1-OF6（6部来往7/F-17/F之办公电梯，双层）：B1M/1、7-17
* OF7-OF12（6部来往19/F-30/F之办公电梯，双层）：B1M/1、19-30
* OF13-OF18（6部来往33/F-46/F之办公电梯，双层）：32/32M、33-46
* OF19-OF24（6部来往48/F-61/F之办公电梯，双层）：32/32M、48-61
* OF25-OF30（6部来往64/F-77/F之办公电梯，双层）：63/63M、64-77
* OF31-OF36（6部来往79/F-92/F之办公电梯，双层）：63/63M、79-92
* OS1-OS4（4部来往32/F&32M/F空中大堂之穿梭电梯，双层）：B1M/1、32/32M
* OS5-OS8（4部来往63/F&63M/F空中大堂之穿梭电梯，双层）：B1M/1、63/63M
* OP1-OP4（4部办公专用之停车场电梯）：B3-B1、B1M、1、2
* HL1-HL4（4部来往酒店客房之电梯）：94、94M、95-114、114M
* HL5-HL6（2部来往酒店配套设施之电梯）：94M、115、116、116M、117
* HS1-HS6（6部来往酒店大堂及配套设施之穿梭电梯，双层）：1/2、94/94M
* HP1-HP6（6部来往酒店大堂及配套设施之低区电梯）：B3-B1、B1M、1-5
* HF1-HF2（2部来往酒店之服务电梯）：93M、94、94M、95-104、104M、105、105M、106-114、114M、114M2、115、115M、116、116M、117
* FS1-FS2（2部消防及服务电梯）：B3-B1、B1M、1-4、4M、5-31、31M、32、32M、33-62、62M、63、63M、64-93、93M、94、94M、95-104、104M、105、105M、106-114、114M、114M2、115、115M、116、116M、117
* FT1（1部载货之服务电梯）：B3-B1、B1M、1-4、4M、5-31、31M、32、32M、33-62、62M、63、63M、64-93、93M
* LS1-LS2（2部来往B3/F-6/F之服务电梯）：B3-B1、B1M、1-4、4M、5-6
* LS3-LS4（2部来往7/F-18/F之服务电梯）：7-18
* LS5-LS6（2部来往19/F-31M/F之服务电梯）：19-31、31M
* LS7-LS8（2部来往32/F-47/F之服务电梯）：32、32M、33-47
* LS9-LS10（2部来往48/F-62M/F之服务电梯）：48-62、62M
* LS11-LS12（2部来往63/F-78/F之服务电梯）：63、63M、64-78
* LS13-LS14（2部来往79/F-92M/F之服务电梯）：79-92、92M
* LS15-LS16（2部来往93/F-104M/F之服务电梯）：93、93M、94、94M、95-104、104M
* LS17-LS18（2部来往105/F-114M2/F之服务电梯）：105、105M、106-114、114M、114M2
工程纪录
天津117大厦所在地地层结构复杂，是以粉砂、粉土和粉质黏土为主的海相与陆相交互沉积地层，同时高度达600米左右，因而在建筑工程领域创造了至少11项中国之最和世界之最，但因为没有完工，多项世界之最均为自称而没有实现。
* 单体建筑面积中国之最：84.7万平方米。
* 单体建筑基坑土方开挖之最：200万立方米。
* 民用建筑工程桩长度之最：117大楼工程桩桩长为100米以上，仅次于港铁朗屏站的129米。
* 水下浇注民用建筑工程桩钢筋规格之最：直径50毫米三级钢，底板C50。
* 大体积混凝土体量最大：7万立方米。
* 钢结构巨型钢柱尺寸世界之最：24米×22.8米。
* 在116层、579米处的夹层处设置世界最高观光厅，预期将打破平安金融中心「云际观光」在2017年创造的562米纪录，成为世界最高观光厅。但没有建成。
* 在115层、564米处设有豪华游泳池，成为世界最高的室内泳池。但没有建成。
* 世界最高烂尾建筑物。
轶闻
美国探索频道在117大厦建设时同步拍摄工程纪录片。
2014年10月20日，20对建设者新人在高银117大厦建设现场举行集体婚礼。