Case ID: 1195631
Sentence 29: Azaldığı halda, icra edilməyəcək işlər və təciz olunmayan mallar qiymətdən çıxılacaq,artırıldıqda isə vahidin qiyməti smetaya əsasən hesablanacaq, artırılan mal və ya iş smetada olmadıqda isə onun vahidinin dəyəri tərəflər qarşılıqlı razılaşacaq.” Müqaviənin qeyd olunan bəndindən istifadə edən cavabdeh dəfələrlə işlərin həcmində dəyişiklik etmiş, otel kimi istifadə olunacaq tikililərin fasad hissəsində təmir-tikinti işlərinin icraçısı kimi üzərində düşən öhdəlikləri icra olunma müddətlərində ləngimələrə yol vermiş, habelə gələcək otelin vizuallaşa və lahiyələ işlərində dəfələrlə müxtəlif variantlar təklif etməklə müqavilənin ilkin variantında nəzərdə tutlmuş müddətdə tərəflərindən icra olunub başa çatmasına maneçilik yaratmışdır.