Case ID: 1195631
Sentence 35: Cavabdeh "xxxx" QSC ilə bağladıqları 1719A saylı 01.07.2019-cu il tarixli podrat müqaviləsinə gəlincə qeyd olunmalıdır ki, sözügedən podrat müqaviləsi üzrə işlərin yubanması onunla əlaqəli olmuşdur ki, cavabdeh "xxxx" QSC 1-ci otelinin təmir-tikintisində olduğu kimi, 2-ci otelin lahiyə işlərində də müxtəlif dəyişikliklər aparmış və bu barədə qərarlarını həddən artıq gec vermiş və bununla bağlı "xxxx" MMC-nin yerinə yetirdiyi kommunikasiya və dizayn planlaşdırma işlərinin vaxtında yerinə yetirilməsini mümkünsüzetmişdir.