Portaria CCG n° 11/2013
Assunto: Aprova o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o exercício de 2013.
Origem: [CCG]
Tema: Gestão
Início de vigência: 01/07/2013
Situação: Vigente
Tags: [Planejamento institucional]
Normas relacionadas: [Alterada por Portaria CCG n° 19/2013]

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO-GERAL, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista o disposto no §2º do art. 5º da Portaria-CCG nº 01, de 03 de abril de 2007,

considerando o Plano de Diretor de Tecnologia da Informação o biênio 2013-2014, aprovado pela Portaria CCG nº 8, de 17 de junho de 2013, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Ações de Tecnologia da Informação para o exercício de 2013, na forma estabelecida no anexo a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

ALDEN MANGUEIRA DE OLIVEIRA

Presidente da CCG

PLANO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

1) Aprimorar a disponibilidade e o desempenho das soluções de TI que suportam o funcionamento das sessões colegiadas

STI

Setic

Seses

PDTI

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Definir estratégia para aprimorar a disponibilidade e o desempenho das soluções de TI que suportam o funcionamento das sessões colegiadas

5

Estratégia definida

Disol 2

Seginf

Seses

Seadmin

Diamb

Assig

Sesup

Seses

Jun/2013

b) Implantar iniciativas de aprimoramento da disponibilidade e desempenho priorizadas

5

Iniciativas priorizadas implantadas

Disol 2

Seses

Diamb

Sesup

Seses

Dez/2013

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

2) Aprimorar e integrar práticas de gestão do conhecimento e de inteligência aplicáveis ao controle externo

STI

Setic

DGI

Seginf

Seses

Seadmin

PDTI

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Definir processo de trabalho para receber, tratar e armazenar informações para subsidiar suporte à decisão e ações de e controle

3

Processo de trabalho definido

Sedin

Diamb

DGI

Seginf

DGI

Seginf

Jul/2013

b) Desenvolver painel de controle

3

Painel de informações implantado

Sedin

Segecex

Segepres

Presidente

Coord. Gerais

Ago/2013

c) Aprimorar infraestrutura de TI para suporte à decisão e ações de controle nos estados

3

Infraestrutura aprimorada em 9 unidades

Semop

Sired

Sinap

Direc

Secretarias nos estados

DGI

Set/2013

d) Ampliar licenciamento da solução de análise investigativa

3

Licenças de software implantadas

Sinap

Disol 1

DGI

DGI

Out/2013

e) Implementar estratégias priorizadas para receber, tratar e armazenar informações para subsidiar suporte à decisão e ações de controle

3

Estratégias priorizadas implementadas

Sedin

Diamb

DGI

Seginf

DGI

Seginf

Dez/2013

f) Definir e organizar ambientes computacionais para a inteligência do controle

3

Ambientes implantados

Sinap

Semop

Sedin

DGI

Seginf

Segecex

Dez/2013

g) Ampliar a oferta e promover o uso de soluções de gestão de informações para suporte à decisão e ações de controle

3

Solução de data discovery implantada

Servidores capacitados nas ferramentas

Soluções priorizadas desenvolvidas

Sedin

Diamb

STI

DGI

Seginf

Seses

Seadmin

DGI

Seginf

Dez/2013

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

3) Prover e aprimorar soluções de TI para endereçar achados críticos decorrentes de auditorias internas e análises de risco

STI

Setic

Assig

PDTI

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Aprimorar a infraestrutura de suporte ao sistema Transcon

3

Sistema implantado na infraestrutura do datacenter

Sinap

Semop

Semag

Mai/2013

b) Definir estratégia para assegurar a sustentação da solução Transcon pela área de TI

3

Estratégia definida

Disol 1

Semag

Sinap

Semag

Jun/2013

c) Aprimorar sistemática de manipulação e assinatura de documentos eletrônicos

3

Conversor e assinador de arquivos aprimorados

Sesol 3

Sesti

Sinap

STI

Jun/2013

d) Tratar os achados da auditoria realizada no e-TCU (TC 029.662/2012-5) , priorizados pela CCG

3

Achados priorizados tratados

STI/Setic

Sesti

Secoi

Dez/2013

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

4) Ajustar as soluções de TI em função da nova sistemática de classificação das informações definida pela Resolução 254/2013

STI

Setic

Assig

Seginf

Seses

Seadmin

PDTI

Mai/2014

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Revisar a Portaria-TCU no. 124/2010 (procedimentos de classificação de informações)

1

Minuta encaminhada

Assig

STISetic

Assig

Jul/2013

b) Adaptar soluções de TI priorizadas à nova resolução de classificação de informações do TCU (atendimento à LAI)

3

Soluções priorizadas adaptadas

STI

Assig

Seadmin

Seginf

Seses

Sinap

Assig

Mai/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

5) Aprimorar os mecanismos de TI para operacionalizar transparência ativa no âmbito do TCU, em cumprimento à Lei no. 12.527/2011

STI

Assig

Setic

Seginf

Seadmin

Seses

Adgedam

Secom

PDSegedam

PDSegepres

Mai/2014

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Desenvolver solução para publicação de agendas institucionais no Portal TCU

3

Solução homologada

Segec

Secom

Secom

Jun/2013

b) Aprimorar a solução de TI para transparência ativa no TCU

3

Solução aprimorada

Sesol 5

Segec

Adgedam

Seadmin

Segedam

Dez/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

6) Prover solução de TI para área de gestão de pessoas

STI

Setic

Seadmin

Segep

ISC

PDSegedam

Dez/2015

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Contratar SGP

3

Solução contratada

Segedam

STI

Setic

ISC

Segedam

Set/2013

b) Definir modelo para integração da solução de gestão de pessoas a ser contratada pelo TCU

3

Modelo definido

Seint

Sepas

STI

Dez/2013

c) Implantar os módulos GRH e Folha

5

Módulos implantados

STI

Setic

Seadmin

ISC

Segedam

Jul/2015

d) Implantar os módulos de educação corporativa e saúde

5

Módulos implantados

STI

Setic

Seadmin

ISC

Segedam

Dez/2015

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

7) Prover soluções corporativas de tecnologia da informação priorizadas para gabinetes, Ministério Público, controle externo e área administrativa

STI/Setic

Seginf

Seadmin

Seses

Segep

Sefip

PDSegedam

PDSegepres

Dez/2014

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Desenvolver funcionalidades priorizadas do módulo de representante legal

3

Funcionalidades implantadas

Sesol 1

Seginf

Seginf

Fev/2013

b) Adaptar o e-TCU para suportar a CBEx eletrônica

3

Funcionalidades implantadas

Disol 2

Seginf

Seses

Adgecex

MP-TCU

Mar/2013

c) Desenvolver funcionalidade para a indicação de relevância jurisprudencial por parte de gabinetes de Ministros e de membros do Ministério Público/TCU no sistema Sagas

1

Funcionalidade implantada

Sesol 2

Seses

Seses

Abr/2013

d) Implementar sistemática de descarte de versões de documentos

3

Sistemática implementada

Setic/Ass

Sinap

Semop

Disol 1 e 2

Setic

Jun/2013

e) Desenvolver funcionalidades priorizadas do módulo de comunicações

3

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol 4

Seginf

Seginf

Jul/2013

f) Alterar sistemas GRH e Folha para contemplar adoção de servidores ao Funpresp

5

Cadastro básico e novas rubricas da folha implementados

Sesol 5

Seadmin

Adgedam

Segep

Jul/2013

g) Realizar estudos para desenvolvimento de solução de TI para gestão e publicação de atos normativos e diário eletrônico do TCU

3

Estudos realizados

Seadmin

Disol 2

Seses

Adgedam

Adgecex

Seplan

Ouvidoria

Gabpres

Assig

Segedam

Jul/2013

h) Viabilizar o recebimento por meio eletrônico dos dados de bens e rendas de autoridades

3

Recebimento viabilizado

Setic/Ass

Sefip

Sefip

Jul/2013

i) Adaptar o sistema Reconhe-Ser de acordo com a regulamentação

3

Funcionalidades implantadas

Sesol 5

Seadmin

Segep

Dez/2013

j) Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Patrimonio

1

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol 5

Seadmin

Selip

Dez/2013

k) Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Fiscalis

1

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol 3

Seginf

Seaud

Seginf

Dez/2013

l) Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema e-TCU

1

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol 3

Seginf

Seginf

Dez/2013

m) Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Siscontas

1

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol 3

Seginf

Adgecex

Seginf

Dez/2013

n) Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema Débito

1

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol 2

Seginf

Seginf

Dez/2013

o) Realizar manutenções evolutivas priorizadas no sistema GRH

1

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol 5

Seadmin

Seadmin

Dez/2013

p) Desenvolver funcionalidades priorizadas do módulo de processo eletrônico administrativo no e-TCU

5

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol 4

Seadmin

Seginf

Sesol 5

Seadmin

Seginf

Dez/2013

q) Desenvolver funcionalidades priorizadas do novo sistema de apoio a gabinetes e Secretaria das Sessões

5

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol 2

Seses

Seses

Dez/2013

r) Levantar necessidades de relatórios gerenciais associados ao novo sistema de apoio a gabinetes e Secretaria das Sessões

3

Necessidades levantadas

Sedin

Seses

Sesol 2

Seses

Dez2013

s) Prover solução para visualização de processos e documentos eletrônicos

3

Solução implantada

Disol 1

Diamb

Seginf

Seginf

Seses

Seadmin

Jun/2014

t) Desenvolver funcionalidades priorizadas do novo sistema de atos de pessoal

5

Funcionalidades priorizadas implementadas

Sesol 1

Sefip

Sefip

Seginf

Dez/2014

u) Apoiar a adaptação do sistema Patrimônio para contemplar a tecnologia de RFID

1

Apoio prestado

Sesol 5

Seadmin

Selip

Dez/2014

v) Realizar estudos para provimento de sistema de acompanhamento da elaboração da proposta e execução orçamentária

1

Estudos realizados

Seadmin

Sesol 5

Secof

Ago/2013

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

8) Ampliar a capacidade de resposta às demandas por soluções de TI por meio de utilização de fábrica de software e outras iniciativas

STI

Setic

PDTI

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Ajustar infraestrutura de TI para desenvolvimento, manutenção e sustentação de aplicações com uso de fábrica de software

3

Ajustes efetuados

Disol 1 e 2

Seint

Sepas

Sequap

Sinap

STI

Jun/2013

b) Contratar serviços de desenvolvimento de soluções por meio de fábrica de software

5

Serviços contratados

Segedam

Disol 3

STI

Mai/2013

c) Disponibilizar espaço físico para alocação da equipe da fábrica de software

1

Espaço disponibilizado

Senge

STI

Setic

STI

Setic

Jul/2013

d) Disponibilizar espaço físico para alocação de equipes de demais empresas contratadas (SGP e suporte a infraestrutura)

1

Espaço disponibilizado

Senge

STI

Setic

STI

Setic

Ago/2013

e) Promover evento para compartilhar conhecimento e disseminar modelo de desenvolvimento descentralizado

1

Evento realizado

Seade

Seginf

Seadmin

Seses

STI

Setic

Nov/2013

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

9) Acompanhar os avanços da tecnologia da informação e incorporá-los às soluções e processos de trabalho de TI no que couber

STI

Setic

Seginf

Seses

Seadmin

PDTI

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Adquirir e instalar ferramenta de qualidade e mascaramento de dados

3

Ferramenta instalada

Diamb

Disol 1

STI

Out/2013

b) Aprimorar a infraestrutura para execução dos sistemas corporativos

5

Ambientes JBoss6 configurados e disponibilizados

Sinap

STI

Setic/STI

Jul/2013

c) Migrar os sistemas corporativos para a infraestrutura aprimorada de aplicações

5

Sistemas corporativos priorizados homologados e migrados para JBoss6

STI

Sinap

Seginf

Seses

Seadmin

STI

Dez/2013

d) Implantar nova arquitetura de desenvolvimento centralizado de aplicações

3

Arquitetura implantada

Sepas

Sinap

STI

Dez/2013

e) Definir e implementar nova sistemática de gestão de dados cadastrais de pessoas nas bases do TCU

3

Nova estrutura de dados definida

Aplicações priorizadas ajustadas

Ações de saneamento de base de dados priorizadas implementadas

Disol 1

Seginf

Seadmin

Seses

STI

Setic

Seginf

Seadmin

Seses

Dez/2013

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

10) Aprimorar a sistemática de gestão de usuários de soluções de TI

STI

Setic

ISC

PDTI

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Implantar funcionalidades para gestão de usuários estrangeiros nas soluções de TI

3

Funcionalidades implantadas

Segec

Direc

ISC

Serint

ISC

Serint

Jun/2013

b) Aprimorar a funcionalidade para gestão de perfis de usuários

3

Nova funcionalidade de concessão de perfis por papel implantada

Segec

Direc

Seginf

Seses

Assig

Direc

Out/2013

c) Implantar novo mecanismo de autenticação integrada de usuários para Portal Lumis

5

Funcionalidades implantadas

Segec

Seade

Disol 1 e 2

Sinap

Sired

Direc

Dez/2013

d) Implantar novo mecanismo de autenticação de soluções Apex

5

Solução implantada

Sinap

Seade

Setic

Jul/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

11) Aprimorar a usabilidade, o conteúdo e a pesquisa do Portal TCU

STI

Setic

Secom

Seginf

Seses

Seadmin

Sefti

PDTI

Dez/2014

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Incorporar a base do DOU na pesquisa textual

3

Pesquisa ao DOU incorporada

Segec

Sinap

Seses

Seginf

Seadmin

Abr/2013

b) Viabilizar a incorporação da base do GED na pesquisa textual

3

Funcionalidades implementadas

Segec

Seginf

Seses

Seadmin

Seginf

Serur

Seses

Seadmin

Jun/2013

c) Incorporar funcionalidades do ADP à solução de pesquisa textual

3

Funcionalidades implantadas na pesquisa textual

Sistema ADP descontinuado

Segec

Sefti

Sefti

Ago/2013

d) Migrar portais do TCU para nova solução de gerenciamento de portais

3

Nova solução de portal personalizada

Áreas de conteúdo redefinidas e migradas para a nova solução

Portais priorizados migrados

Segec

Sinap

Sired

Sepas

Semop

Gestores de conteúdo

STI

Dez/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

12) Prover infraestrutura e coordenar o desenvolvimento descentralizado de soluções de TI

STI

Setic

Seginf

Seadmin

Seses

Secob-Edif

PDTI

Dez/2014

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Implantar processo de desenvolvimento descentralizado

3

Processo implantado

Seade

Seginf

Seadmin

Seses

Dez/2013

b) Desenvolver sistema de orçamentação de obras

3

Funcionalidades priorizadas implementadas

Seade

Secob-Edif

Secob-Edif

Mar/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

13) Aprimorar a infraestrutura para realização de trabalhos fora das dependências do Tribunal

Setic

STI

PDTI

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Implantar solução de desktop virtual

3

Solução implantada

Sinet

Semop

Sired

Setic

Jun/2013

b) Prover acesso internet móvel para auditorias

3

Acesso disponível

Sinet

Seate

Sesuc

Sired

Sesti

Segecex

Dez/2013

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

14) Assegurar a capacidade e a disponibilidade da infraestrutura de TI para suporte às necessidades de negócio

Setic

Selip

Sesap

Senge

PDTI

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Implantar redes de comunicação com os estados em substituição à atual

3

Redes implantadas

Sired

Secretarias nos estados

Nov/2013

b) Implantar nova solução para aceleração de tráfego na rede de comunicação com os estados

3

Solução implantada

Sired

Secretarias nos estados

Dez/2013

c) Prover solução de rede sem fio para os estados

3

Rede implantada

Sired

Sesti

Secretarias nos estados

Dez/2013

d) Ampliar links de comunicação com a Internet

3

Links ampliados

Sired

TCU

Dez/2013

e) Implantar nova infraestrutura de correio eletrônico

3

Infraestrutura implantada

Sinet

TCU

Dez/2013

f) Contratar serviço especializado de suporte à infraestrutura computacional com base em Unidade de Serviço Técnico

3

Contrato assinado

Diamb

Setic

Dez/2013

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

15) Prover infraestrutura de TI para os edifícios do TCU contemplados com reformas ou novas instalações

Setic

Selip

Sesap

Senge

PDSegedam

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Definir infraestrutura de TI necessária à Escola Superior de Controle e datacenter backup

3

Infraestrutura definida

Diamb

Senge

ISC

Setic

Out/2013

b) Atualizar infraestrutura de rede no Edifício Sede e Anexos

3

Infraestrutura atualizada conforme o andamento das obras

Sired

Senge

Segedam

Dez/2013

c) Implantar infraestrutura de TI nas Secretarias dos estados contempladas com reformas ou novas instalações

3

Infraestrutura implantada conforme o andamento das obras

Sired

Senge

Secretarias nos estados

Dez/2013

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

16) Aprimorar a gestão e a governança de TI

Setic/STI

Assig

Seginf

Seadmin

Seses

PDTI

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Elaborar minutas de normas referentes ao provimento e gestão de soluções de TI

3

Minutas encaminhadas para o CGTI

Digep

Setic

STI

CGTI

Set/2013

b) Definir e implantar processo de contratações em TI

3

Processo definido e implantado

Sequap

Setic/Ass

Diamb

Sinet

STI

Setic

Nov/2013

c) Definir e implantar processo de acompanhamento de portfólio de projetos de TI

3

Processo implantado

Sequap

Sesup

Diretorias

STI

Setic

Dez/2013

d) Redefinir e implementar indicadores referentes ao monitoramento de aplicações de TI

3

Indicadores implementados

Sesup

STI

Sinap

Semop

STI

Abr/2014

e) Definir e implantar processo piloto de gestão de projetos de TI

3

Processo implantado

Sesup

Sequap

Diretorias

STI

Setic

Jun/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

17) Aprimorar a segurança da informação em TI

STI/Setic

Assig

PDTI

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Implantar solução de gerenciamento de segurança de redes (SOC)

5

Solução implantada

Sired

Sesti

Setic

Dez/2013

b) Aperfeiçoar o processo de backup corporativo de dados do TCU

3

Processo de backup aperfeiçoado

Semop

Sinap

Sired

Sinet

Sesti

Setic

Dez/2013

c) Priorizar e tratar falhas de segurança identificadas nos sistemas corporativos

3

Falhas priorizadas tratadas

Sepas

Disol 1 e 2

Segec

Sesti

Setic

Dez/2013

d) Revisar proposta do PPDE

3

Proposta encaminhada para a CCG

Setic/Ass

STI

Setic

Tribunal

Dez/2013

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

18) Prover e aprimorar soluções de TI com vistas a ampliar o intercâmbio de informações com o Congresso Nacional

STI

Setic

Aspar

Secom

Segecex

PDTI

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Reformular área de conteúdo de interesse do Congresso Nacional no Portal TCU

3

Área de conteúdo reformulada

Segec

Secom

Aspar

Secom

Dez/2013

b) Prover solução para acompanhamento de auditorias prioritárias sob a forma de projetos

5

Solução implantada

Auditorias acompanhadas

Sesup

Adgecex

Adgecex

Dez/2013

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

19) Aprimorar a Gestão de Continuidade de Negócio

Assig

Seses

STI

Setic

Segedam

Segecex

PDSegepres

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Implantar e testar rotinas de operacionalização do datacenter de contingência

3

Rotinas testadas

Diamb

Sinet

Sesti

Setic

Nov/2013

b) Definir processo de gestão de continuidade de serviços de TI

3

Processo de gestão de continuidade definido

Sesti

Diamb

Sinet

Sesuc

Assig

Assig

Dez/2013

c) Desenvolver plano de continuidade de serviços de TI para os serviços críticos

3

Plano de continuidade de serviços de TI elaborado

Sesti

Diamb

Sinet

Sesuc

Assig

Assig

Dez/2013

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

20) Definir, implantar e aprimorar processos de gerenciamento de serviços de TI

Setic

STI

PDTI

Jun/2014

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Identificar serviços prioritários e formular proposta para celebração de acordos de nível de serviço com as unidades gestoras

3

Serviços identificados

Proposta formulada

Setic/Ass

STI

Setic

Setic

STI

Out/2013

b) Desenvolver e implantar catálogo de serviços de TI

3

Catálogo de serviços publicado

STI/Ass

Direc

Sequap

STI

Diamb

Setic

STI

Jun/2014

Ações/Programas

Responsável

Colaboradores

Origem

Prazo

21) Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio

Setic

PDTI

Dez/2013

Etapas

Peso

Produto (s) Esperado (s)

Responsável

Colaboradores

Cliente

Prazo

a) Prover certificados digitais para uso pelos servidores do Tribunal

3

Certificados digitais

distribuídos

Seate

Sesuc

Seginf

Seses

Seadmin

Dez/2013

b) Substituir equipamentos e softwares obsoletos

3

Equipamentos e softwares substituídos

Direc

Setic

Dez/2013