Portaria CCG n° 6/2012
Assunto: Aprova a realização do Projeto de Construção e Reestruturação da nova sede da Secex-AC.
Origem: [CCG]
Tema: Gestão
Início de vigência: 13/02/2012
Fim de vigência: 12/02/2012
Situação: Revogada expressamente
Tags: [Gestão de projetos]
Normas relacionadas: [Revogada por Portaria CCG n° 7/2012, Revoga Portaria CCG n° 7/2012, Alterada por Portaria CCG n° 7/2012]

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições regulamentares e tendo vista o disposto no §2º do art. 5º da Portaria-CCG nº 1, de 03 de abril de 2007,

considerando o estabelecido no §8º do art. 7º da Portaria-TCU nº 210, de 05 de junho de 2009, que dispõe sobre a constituição e gestão de projetos no âmbito da Secretaria do Tribunal; e

considerando o exame procedido pela Comissão de Coordenação Geral acerca da proposta de projeto apresentada em consonância com o Anexo à Portaria-TCU nº 210, de 2009, resolve:

Art. 1º Fica aprovada a realização do Projeto de Construção e Reestruturação da nova sede da Secex-AC.

Art. 2º Fica autorizado o Auditor Federal de Controle Externo (TEFC) Antônio José Bezerra de Lima, matrícula nº 3787-7, a exercer a atribuição de gestor de projeto, sob regime de dedicação integral.

Parágrafo único. Cabe ao gestor de projeto a responsabilidade de exercer as competências previstas no art. 10 da Portaria-TCU nº 210, de 2009, e observar o disposto no Manual de Gestão de Projetos.

Art. 3º Incumbe ao Secretário-Geral de Administração ­- observadas as delegações e as subdelegações de competência vigentes e o disposto no art. 16 da Portaria-TCU nº 210, de 2009 - designar o AUFC indicado no caput do artigo anterior na função de confiança FC-3 - coordenador de projeto.

Parágrafo único. Compete, também, ao Secretário-Geral de Administração - mediante provocação da unidade patrocinadora - realizar a substituição, a eventual dispensa ou a nova designação do coordenador do projeto, bem como a eventual alteração de lotação de servidores posteriormente alocados ao trabalho.

Art. 4º Revogado. (Portaria-CCG nº 7, de 13/2/2012, publicada no BTCU nº 4, de 13/2/2012)

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SANDRO GRANGEIRO LEITE

Presidente da CCG

(* Republicada em virtude do que dispõe o art. 2º da Portaria-CCG nº 7, de 13/2/2012)

voltar

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PROPOSTA DE PROJETO - CURTA DURAÇÃO

CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECEX/AC

1. Identificação do gestor do projeto

Nome do gestor

Matrícula

E-mail

Ramal

ANTONIO JOSÉ BEZERRA DE LIMA

3787-7

antoniojb@tcu.gov.br

(68) 3321-2417

Função do gestor

X

Coordenador

Líder

Nome do substituto eventual

Matrícula

E-mail

Ramal

ROSÂNGELA DE SOUZA MAGALHÃES

4070-3

rosangelasm@tcu.gov.br

(68) 3321-2424

Local / telefone

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO ESTADO DO ACRE (Secex/AC)

2. Identificação do projeto

Nome do projeto

CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECEX/AC

Período de realização

Unidade patrocinadora

2/1/2012 a 30/4/2012

Secretaria-Geral de Administração (Segedam)

3. Vinculação estratégica

Plano Estratégico do TCU

a)

"Objetivo estratégico 18: Promover a motivação e o comprometimento": a construção e estruturação da nova sede gerará maior satisfação e motivação dos servidores lotados na unidade, uma vez que dos 14 servidores lotadas na unidade 8 são acrianos;

b)

"Objetivo estratégico 21: Assegurar adequado suporte logístico às necessidades do TCU": a nova sede estará situada no Centro Administrativo de Rio Branco/AC, onde vários órgãos/entes já estão sediados ou em via de construção de sua sede: Procuradoria da República no Acre, Polícia Federal, Justiça Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça do Acre etc.

Plano de Diretrizes do TCU

a)

Diretriz 5: Suporte Logístico e Administrativo / Objetivo 8: Assegurar adequado suporte logístico às necessidades do TCU.

Plano Diretor da Secretaria-Geral da Unidade Patrocinadora

b)

Diretriz 2: Suporte Logístico, Administrativo e Orçamentário / Objetivo 3: Assegurar adequado suporte logístico e administrativo às necessidades do TCU.

4. Problema / oportunidade

Descrição do problema ou da oportunidade

a)

A construção da nova sede importará na aplicação de recursos em montante relevante se comparado com o orçamento da unidade fiscalizadora, o que demandará ação focada de controle, destacada das demais tarefas da unidade;

b)

O contrato inicial da obra (Contrato nº 2/2010-AC) foi aditivado em relação a prazo de execução de serviços e alterado em seu valor total (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2010) em razão de revisão dos projetos da obra, fatores meteorológicos e impropriedades/irregularidades verificadas pelos fiscais na execução do contrato, as quais são apuradas no âmbito do TC 018.261/2011-6; o atraso imotivado do novo prazo da obra, fixado até 30/4/2012, poderá impactar negativamente a imagem do TCU junto à sociedade e até mesmo junto à sua clientela, afetando, inclusive, a credibilidade de suas fiscalizações;

c)

Em decorrência da mudança de sede, alguns serviços deverão ser contratados, como por exemplo, paisagismo; os serviços e bens já contratados (vigilância, limpeza e conservação patrimonial, copeiragem, recepcionista, artífice e mobílias padronizadas) deverão ter suas ações articuladas entre a Secex/AC e a Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio (Selip) , de forma a garantir que os produtos das contratações sejam entregues em conformidade com o cronograma de construção e de mudança a ser estabelecido.

Evolução do quadro (apresentar dados)

a)

Com a alteração promovida por meio do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2010-AC, a construção da nova sede foi estimada no montante de R$ 2.619.766,44 (dois milhões, seiscentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) ;

b)

É de conhecimento amplo que as ações administrativas do TCU servem, muitas vezes, de paradigma para os demais órgãos da administração pública, de forma que a execução tempestiva e com o orçamento enxuto da obra servirá de exemplo para a administração pública local, reforçando a credibilidade das ações fiscalizatórias desta Casa quanto à execução de obras pública no Estado do Acre;

c)

Por fim, a estruturação da nova sede demandará a aquisição de bens e serviços diversos, tendo como consequência a alocação de importantes recursos e o envolvimento de diferentes secretarias do Tribunal - Selip, Sesap e Secex/AC - cujas tarefas serão melhores organizadas se submetidas a uma coordenação geral, destacando-se estas ações das demais tarefas dos serviços envolvidos.

5. Escopo do projeto

5.1. Objetivo geral do projeto (em relação à oportunidade ou à solução do problema)

Promover a efetiva fiscalização da obra de construção da sede da Secex/AC e a articulação necessária entre as unidades do Tribunal envolvidas no que tange à contratação de serviços e aquisições de bens para a estruturação da nova sede.

5.2. Meta -Produto - Homologador

META

Produto

Homologador

Objetivo específico

Quanto

Data de término

a)

Registrar detalhadamente as etapas de construção da obra.

25%

31/1/2012

Relatório fotográfico detalhado da evolução da obra e relatórios de verificações in loco, se houver.

Sesap

b)

Monitorar a real evolução da obra e comparar seu andamento com o cronograma de execução contratado, adotando medidas para a responsabilização e recuperação de eventuais atrasos.

25%

31/1/2012

Relatório analítico acerca do desenvolvimento da obra, apresentando gráfico comparativo entre o cronograma previsto e o executado. Com proposta de medidas para a responsabilização e recuperação de eventuais atrasos.

Sesap

c)

Fazer o levantamento de todos os serviços que deverão ser contratados, bem como das aquisições a serem realizadas em função da mudança de sede.

100,00%

16/1/2012

Relatório circunstanciado com a discriminação dos serviços a serem contratados e com a indicação dos bens a serem adquiridos

Selip/Secex-AC

d)

Estabelecer um planejamento para as contratações e aquisições envolvidas.

100,00%

16/1/2012

Cronograma das ações destinadas à consolidação das contratações e aquisições de serviço no prazo pré-estabelecido.

Selip/Secex-AC

e)

Registrar detalhadamente as etapas de construção da obra.

25%

29/2/2012

Relatório fotográfico detalhado da evolução da obra e relatórios de verificações in loco, se houver.

Sesap

f)

Monitorar a real evolução da obra e comparar seu andamento com o cronograma de execução contratado, adotando medidas para a responsabilização e recuperação de eventuais atrasos.

25%

29/2/2012

Relatório analítico acerca do desenvolvimento da obra, apresentando gráfico comparativo entre o cronograma previsto e o executado. Com proposta de medidas para a responsabilização e recuperação de eventuais atrasos.

Sesap

g)

Monitorar as ações destinadas à contratação dos serviços propostos e também daquelas destinadas à aquisição dos bens indicados.

25%

31/1/2012

Relatório circunstanciado acerca do andamento de cada proposta de contratação de serviço ou aquisição de bem, confrontando as ações tomadas com o cronograma proposto.

Selip/Secex-AC

h)

Registrar detalhadamente as etapas de construção da obra.

25%

30/3/2012

Relatório fotográfico detalhado da evolução da obra e relatórios de verificações in loco, se houver.

Sesap

i)

Monitorar a real evolução da obra e comparar seu andamento com o cronograma de execução contratado, adotando medidas para a responsabilização e recuperação de eventuais atrasos.

25%

30/3/2012

Relatório analítico acerca do desenvolvimento da obra, apresentando gráfico comparativo entre o cronograma previsto e o executado. Com proposta de medidas para a responsabilização e recuperação de eventuais atrasos.

Sesap

j)

Monitorar as ações destinadas à contratação dos serviços propostos e também daquelas destinadas à aquisição dos bens indicados.

25%

29/2/2012

Relatório circunstanciado acerca do andamento de cada proposta de contratação de serviço ou aquisição de bem, confrontando as ações tomadas com o cronograma proposto.

Selip/Secex-AC

k)

Registrar detalhadamente as etapas de construção da obra.

25%

30/4/2012

Relatório fotográfico detalhado da evolução da obra e relatórios de verificações in loco, se houver.

Sesap

l)

Monitorar a real evolução da obra e comparar seu andamento com o cronograma de execução contratado, adotando medidas para a responsabilização e recuperação de eventuais atrasos.

25%

30/4/2012

Relatório analítico acerca do desenvolvimento da obra, apresentando gráfico comparativo entre o cronograma previsto e o executado. Com proposta de medidas para a responsabilização e recuperação de eventuais atrasos.

Sesap

m)

Monitorar as ações destinadas à contratação dos serviços propostos e também daquelas destinadas à aquisição dos bens indicados.

25%

30/3/2012

Relatório circunstanciado acerca do andamento de cada proposta de contratação de serviço ou aquisição de bem, confrontando as ações tomadas com o cronograma proposto.

Selip/Secex-AC

n)

Monitorar as ações destinadas à contratação dos serviços propostos e também daquelas destinadas à aquisição dos bens indicados.

25%

30/4/2012

Relatório circunstanciado acerca do andamento de cada proposta de contratação de serviço ou aquisição de bem, confrontando as ações tomadas com o cronograma proposto.

Selip/Secex-AC

5.3. Não escopo (o que o projeto não vai fazer)

a)

Responsabilizar-se pelos critérios técnicos e planilhas de cálculo das medições de pagamento da obra;

b)

Efetuar a contratação dos serviços ou aquisições indicadas;

c)

Responsabilizar-se por processos relacionados à antiga sede, como contratação de serviço de manutenção para entrega do prédio, desfazimento dos bens não aproveitados e rescisão dos contratos antigos entre outros.

6. Benefícios (impacto esperado dos produtos do projeto)

a)

Otimizar a utilização dos recursos disponíveis para a construção da sede da Secex/AC;

b)

Assegurar a manutenção da boa imagem do TCU no que tange à administração da coisa pública;

c)

Reforçar a credibilidade das fiscalizações do TCU no que tange à administração de obras públicas;

d)

Promover a melhora do suporte administrativo e logístico do TCU no que se refere às instalações da Secex/AC;

e)

Promover a mudança de sede da Secex/AC de forma racional, evitando-se o desperdício de recursos e ações desordenadas na fase de transição.

7. Fatores que podem pôr em risco o êxito do projeto

Risco

Impacto

Probabilidade

de ocorrer

Ação para

(E) Evitar ocorrência do risco

(M) Mitigar ocorrência do risco

(R) Reduzir impacto do risco ocorrido

Responsável

pela ação

a)

Dificuldade na disponibilização de servidores para participar de atividades relacionadas ao projeto.

Alto

Média

(E) Negociação prévia com as chefias das unidades parceiras.

Patrocinador

b)

Dificuldade em conseguir que determinados processos de compras ou contratações tramitem com prioridade em unidades não envolvidas diretamente no projeto, quando necessário.

Alto

Alta

(E) Sensibilizar para importância da participação.

Coordenador do projeto e Selip

c)

Possibilidade de ocorrência de atrasos, pela empresa contratada, em relação aos prazos de execução da obra pactuados.

Alto

Média

(E) Fazer reuniões periódicas com a contratada para checar seu grau de comprometimento com o cronograma.

Coordenador do projeto

8. Identificação das partes envolvidas no projeto (em relação a que)

Nome da parte envolvida

patrocinador, cliente, parceiro, fornecedor interno ou externo de serviços e recursos (humanos e físicos)

Item negociado ou a negociar com as partes envolvidas

a)

Patrocinador (Segedam)

Disponibilizar servidores, prestadores de serviço e estagiários quando necessário ao bom andamento das atividades do projeto.

b)

Unidades parceiras (Sesap e Selip)

Atuar em parceria para a consecução dos trabalhos do projeto, nos termos indicados nas metas constantes do item 5.2 desta proposta.

c)

Unidade parceira (Secex/AC)

Disponibilizar um servidor para a coordenação do projeto e outros servidores e estagiários para apoiarem sua implementação; bem como fornecer os recursos tecnológicos e logísticos necessários à realização dos trabalhos.

d)

Fornecedor (RCM Engª e Projetos Ltda.)

Engajamento completo na execução da obra, com a disponibilização de pessoal e equipamentos adequados ao cumprimento dos prazos acordados.

9. Relação com outros projetos

Projetos predecessores

Projetos conexos

Projetos sucessores

-

-

-

10. Custos adicionais estimados

Recurso

Valor estimado

Data inicial de liberação do recurso

a)

-

-

-

Total de custos estimados

-

Obs.: (comentar sobre fontes de recursos, base de cálculo e outros esclarecimentos necessários)

11. Outros recursos necessários

Recurso

Fornecedor

a)

Local de trabalho com mobiliário adequado, computador, impressora, telefone e estrutura de rede.

Secex/AC

b)

Sala de videoconferência para a realização de reuniões com toda equipe.

Secex/AC

12. Equipe do projeto

Nome

Matrícula

Lotação

Período

Dedicação integral/ parcial / por atividade

1.

Antonio José Bezerra de Lima

3787-7

Secex/AC

2/1/2012 a 30/4/2012

Integral

2.

Leomar Lustosa de Oliveira

3415-0

Secex/AC

2/1/2012 a 30/4/2012

Parcial

3.

Rosângela de Souza Magalhães

4070-3

Secex/AC

2/1/2012 a 30/4/2012

Por atividade

4.

Um estagiário (a designar)

--------

Secex/AC

2/1/2012 a 30/4/2012

Por atividade

13. Finalização

Data

Assinatura do gestor do projeto

Em dezembro de 2011

ANTONIO JOSÉ BEZERRA DE LIMA

Coordenador do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

De acordo, encaminhe-se à Seplan para fins de aprovação junto à CCG.

Segedam, em dezembro de 2011

FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA

Secretário-Geral de Administração