Sejm

wykonano zabezpieczenie brzegu morskiego przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza na łącznej długości prawie 6 km, tj. 5,945 km. Wskaźnik realizacji programu jest niższy od zakładanego o 0,39 km, na co miały wpływ zmiany planu zadań realizowanych w ramach programu oraz wydłużenie terminów zakończenia prac spowodowane w dużej mierze złymi warunkami atmosferycznymi oraz utrudnieniami związanymi z COVID-19. Na realizację zadań w 2022 r. w ramach programu zaplanowano 34 mln zł. W 2022 r. przewidziane są prace obejmujące wykonanie sztucznego zasilania plaż i przebudowę oraz budowę umocnień brzegowych, jak również monitoring brzegu morskiego. Od chwili rozpoczęcia realizacji programu, tj. od 2003 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., zrealizowano zadania na łączną kwotę 603 081 tys. zł, co przekłada się na wykonanie wydatków w ramach programu na poziomie 66,2%. Komisja przyjęła przedmiotowe sprawozdanie. Mając na uwadze powyższe, Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie informacji dotyczącej wykonania ˝Programu ochrony brzegów morskich˝ w roku 2021 oraz harmonogramu prac na rok 2022. Dziękuję.