Poslanecká sněmovna
2015-07-09

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající vážené paní poslankyně vážení páni poslanci Kašle Omlouvám se jsem trochu nemocný Obecně lze konstatovat že stavba R48 Frýdek Místek obchvat obsahuje celkem 265 stavebních objektů a má délku cca 8 5 km Hlavní trasu investor ŘSD rozdělil pro účely povolení stavby na tři části Váš dotaz se týká druhé části hlavní trasy která je tvořena zejména východní částí obchvatu kde bylo stavební povolení vráceno k novému projednání Tuto druhou část tvoří 12 stavebních objektů s délkou trasy celkem 2 3 km Investor předložil v rámci stavebního řízení pro zmíněných 2 3 km hlavní trasy jako podklad nepravomocné rozhodnutí Magistrátu města Frýdek Místek o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa K tomuto rozhodnutí se odvolal spolek Děti země a toto rozhodnutí nabylo právní moci až po vydání napadeného stavebního povolení Na základě tohoto nedostatku bylo nutno zrušit napadené stavební povolení a vrátit k novému projednání Pro vydání stavebního povolení pro druhou část je nyní nezbytné ze strany ŘSD doplnit závazná stanoviska podle zákona č 39 2015 Sb kterým byl novelizován zákon č 100 2001 Sb o posuzování vlivů na životní prostředí EIA Lhůta pro toto doplnění byla stanovena nejpozději do 30 června 2016 Jedná se tedy o nejzazší termín pro doplnění ze strany ŘSD Pokud Ředitelství silnic a dálnic předloží toto doplnění za měsíc bude řízení pokračovat již za měsíc Obava o zdržení stavby o celý rok je tedy neopodstatněná Okamžitě po doplnění bude řízení pokračovat Zde je nezbytné také uvést že pro financování stavby R48 Frýdek Místek obchvat pouze z národních zdrojů není k dispozici dostatečné množství finančních prostředků Bude tedy nezbytně nutné tuto stavbu spolufinancovat z prostředků Evropské unie a pro takové spolufinancování bude tak jako tak nezbytné provést výše uvedené posouzení dle zákona č 39 2015 Časové hledisko je tedy následující Zahájení zadávacího řízení pro stavbu obchvatu se předpokládá v říjnu 2015 zahájení realizace ve druhém čtvrtletí roku 2016 Do té doby může být vydáno jak závazné stanovisko dle zákona č 39 2015 Sb tak i stavební povolení pro druhou část obchvatu Rád bych jenom dodal že jsem včera podepisoval žádost o závazná stanoviska takže to už běží Chtěl bych ubezpečit že tady se nejedná o žádnou řízenou akci jak tento obchvat nestavět My ho v plánech máme měli jsme ho vždycky na rok 2016 to znamená počítáme s tím že ho vysoutěžíme a začneme stavět v roce 2016 nejlépe ve druhém kvartálu Věřím že se nám to povede Děkuji