Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 mars 2023, 21-22.323, Inédit
Juridiction : Cour de cassation
Formation : CHAMBRE_CIVILE_3
Date de la décision : 2023-03-01
Numéro d'affaire : 21-22323
Solution : Cassation partielle
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2021-06-10
Président : Mme Teiller (président)
Avocats : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 160 F-D Pourvoi n° Y 21-22.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 La société Blue architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-22.323 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Koma services corporation, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Koma services corporation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Blue architecture, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Koma services corporation, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), la société Koma services corporation (la société Koma) a confié à la société Blue architecture la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'une villa inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. 2. Se plaignant de l'inexécution des missions confiées et de retards, le maître de l'ouvrage a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre. 3. La société Blue architecture a assigné la société Koma en paiement de ses honoraires. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Koma Enoncé du moyen 4. La société Koma fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre la société Blue architecture en remboursement d'un trop perçu d'un montant de 52 482,84 euros, alors : « 1°/ que la preuve de l'exécution de l'obligation pèse sur le débiteur ; qu'en retenant, pour débouter la société Koma Services Corporation de sa demande formée contre la société Blue Architecture en remboursement d'un trop perçu d'un montant de 52 482,84 euros, que la société Koma n'apportait aucun élément probant au soutien du compte entre les parties, quand il incombait à la société Blue Architecture de rapporter la preuve de l'exécution des prestations qu'elle avait facturées à sa cliente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever, pour débouter la société Koma Services Corporation de sa demande formée contre la société Blue architecture en remboursement d'un trop perçu d'un montant de 52 482,84 euros, que la société Koma Services Corporation n'apportait aucun élément probant au soutien du compte entre les parties qu'elle produit, sans examiner les conclusions de cette société exposant précisément, phase par phase, les prestations prévues dans le contrat et celles réellement exécutées par la société Blue Architecture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté que la société Koma n'apportait aucun élément probant au soutien du compte entre les parties qu'elle réclamait. 6. La charge de la preuve de l'indu pesant sur celui qui en demande le remboursement, elle a pu, par ces seuls motifs, rejeter la demande de remboursement du prix des prestations qui n'auraient pas été exécutées. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Blue architecture Enoncé du moyen 8. La société Blue architecture fait grief à l'arrêt de condamner la société Koma à lui payer seulement la somme 96 686,40 euros, outre intérêts capitalisés, au titre de ses honoraires, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la société Blue Architecture avait exécuté les missions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre jusqu'au dépôt du permis de construire et qu'elle avait droit au paiement des prestations réalisées ; qu'à ce titre, la société Blue Architecture demandait le paiement de la somme de 209 414,40 euros TTC correspondant aux factures du 30 septembre 2016, de 112 728 euros TTC, et du 7 février 2017, de 96 686,40 euros TTC ; que pour lui allouer seulement la somme de 96 686,40 euros, la cour a retenu que la facture du 7 février 2017 reprenait strictement les mêmes postes que ceux figurant dans celle du 30 septembre 2016, avec seulement pour certains un taux d'achèvement différent, de sorte qu'il ne pouvait lui être alloué le montant global des deux factures, ce qui reviendrait à faire payer au maître d'ouvrage deux fois une même prestation ; qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la facture du 30 septembre 2016 était déduit de celui de la facture du 7 février 2017, de sorte qu'allouer à la société Blue Architecture le total des deux factures ne pouvait revenir à faire payer au maître d'ouvrage deux fois les mêmes prestations, la cour d'appel a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 9. Pour rejeter la demande de la société Blue architecture en paiement de la facture du 30 septembre 2016 d'un montant de 112 728 euros, la cour d'appel retient que la facture du 7 février 2017, d'un montant de 96 686,40 euros, reprend strictement les mêmes postes que ceux figurant dans celle du 30 septembre 2016, avec seulement pour certains un taux d'achèvement différent, soit 100 % sur la facture du 7 février 2017. Elle en conclut qu'il ne peut être alloué le montant global des deux factures car cela reviendrait à faire payer au maître de l'ouvrage deux fois une même prestation, à des stades d'achèvement différents. 10. En statuant ainsi, alors que la facture du 7 février 2017 déduisait du montant appelé pour les prestations achevées les montants précédemment facturés, de sorte que le solde réclamé portait, sans équivoque, sur des prestations qui n'avaient pas été facturées le 30 septembre 2016, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des factures, a violé le principe susvisé. Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Koma Enoncé du moyen 11. La société Koma fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre la société Blue architecture en paiement d'une somme de 9 499 euros au titre de pénalités de retard, alors : « 1°/ qu'en retenant que la demande en paiement au titre des pénalités de retard formée par la société Koma Services Corporation de sa demande formée contre la société Blue Architecture n'était pas explicitée, quand il résultait des conclusions d'appel de la société Koma Services Corporation, que cette demande était tout à fait explicitée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées de la société Koma Services Corporation, de sorte qu'elle a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ qu'en retenant, pour écarter la demande en paiement de pénalités de retard, que la résiliation du contrat d'architecte avait été prononcée à la demande de la société Koma Services Corporation, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à écarter le bien-fondé de cette demande au titre de la période antérieure au prononcé de la résiliation, de sorte qu'elle a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 12. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 13. Pour rejeter la demande de paiement de pénalités contractuelles de retard, l'arrêt retient qu'elle n'est pas explicitée par la société Koma et que la résiliation du contrat d'architecte a été prononcée à la demande de cette société. 14. En statuant ainsi, alors que la société Koma expliquait, dans ses conclusions d'appel, le fondement et le mode de calcul des pénalités qu'elle réclamait et alors que la résiliation du contrat à la demande du maître de l'ouvrage n'empêchait pas l'application, au profit de celui-ci, des pénalités de retard jusqu'à la date d'effet de la résiliation, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés. Portée et conséquences de la cassation 15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen du pourvoi principal, compte tenu de la dénaturation des factures, s'étend à la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement de la facture du 7 février 2017, qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité. 16. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Koma Services Corporation à payer à la société Blue Architecture la somme de 96 686,40 euros avec intérêt légal à compter du 29 août 2017 et anatocisme, en ce qu'il rejette la demande de paiement de la facture du 30 septembre 2016 et en ce qu'il rejette la demande de la société Koma Services Corporation en paiement de pénalités de retard, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pouvoi principal par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Blue architecture La société Blue Architecture fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Koma Services Corporation à lui payer seulement la somme 96 686,40 euros, outre intérêts capitalisés, au titre de ses honoraires ; 1/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la société Blue Architecture avait exécuté les missions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre jusqu'au dépôt du permis de construire et qu'elle avait droit au paiement des prestations réalisées ; qu'à ce titre, la société Blue Architecture demandait le paiement de la somme de 209 414,40 euros TTC correspondant aux factures du 30 septembre 2016, de 112 728 euros TTC, et du 7 février 2017, de 96.686,40 euros TTC ; que pour lui allouer seulement la somme de 96.686,40 euros, la cour a retenu que la facture du 7 février 2017 reprenait strictement les mêmes postes que ceux figurant dans celle du 30 septembre 2016, avec seulement pour certains un taux d'achèvement différent, de sorte qu'il ne pouvait lui être alloué le montant global des deux factures, ce qui reviendrait à faire payer au maître d'ouvrage deux fois une même prestation ; qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la facture du 30 septembre 2016 était déduit de celui de la facture du 7 février 2017, de sorte qu'allouer à la société Blue Architecture le total des deux factures ne pouvait revenir à faire payer au maître d'ouvrage deux fois les mêmes prestations, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2/ Alors que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Koma à payer à la société Blue Architecture la seule somme de 96 686,40 €, montant de la facture du 7 février 2017, la cour a relevé que cette facture reprenait strictement les mêmes postes que ceux figurant dans celle du 30 septembre 2016, avec seulement pour certains un taux d'achèvement différent, de sorte qu'il ne pouvait être alloué le montant global des deux factures, ce qui reviendrait à faire payer au maître d'ouvrage deux fois une même prestation ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Koma services corporation PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Koma Services Corporation fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Blue Architecture la somme de 96.686,40 euros, avec intérêt légal à compter du 29 août 2017, date de l'assignation et anatocisme ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de condamner la société Koma Services Corporation, maître d'ouvrage, à payer à la société Blue Architecture, architecte, la somme de 96.686,40 euros, correspondant aux honoraires fixés par une facture du 7 février 2017, et en se bornant à relever que la société Blue Architecture avait produit un courriel du 13 février 2017 adressé à l'assistant du maître d'ouvrage, sans répondre aux conclusions de la société Koma Services Corporation (p. 13) qui faisait valoir que la preuve de la réception du courriel par cet assistant n'avait pas été rapportée et que cette facture n'avait, en toute hypothèse, pas été adressée aux responsables du projet au sein de Koma Services Corporation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) – ALORS QUE l'architecte, auteur d'un projet architectural et chargé d'établir les documents du permis de construire, doit proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol et des spécificités du bâtiment dont il conçoit la rénovation, et satisfaire à son obligation d'informer son cocontractant de l'ensemble des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Koma Services Corporation au paiement des honoraires de la société Blue Architecture, que les difficultés résultant des refus de permis de construire déposés ne pouvaient faire obstacle au paiement des prestations réalisées par la société Blue Architecture et que la société Koma Services Corporation n'apportait pas la preuve du défaut d'accomplissement de ces prestations, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'architecte n'avait pas manqué à ses obligations précitées de proposer un projet réalisable et d'information du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; 3°) ALORS QU'en retenant que la société Koma Services Corporation n'apportait aucun élément sur le défaut d'accomplissement des missions facturées par la société Blue Architecture, quand la société Koma Services Corporation avait versé aux débats un courrier daté du 12 juillet 2017, adressé à la société Blue Architecture, qui dénonçait et détaillait l'ensemble des prestations facturées qui n'avaient pas été exécutées, la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé par omission cette pièce DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Koma Services Corporation fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande formée contre la société Blue Architecture en paiement d'une somme de 9.499 euros au titre de pénalités de retard ; 1°) – ALORS QU'en retenant que la demande en paiement au titre des pénalités de retard formée par la société Koma Services Corporation de sa demande formée contre la société Blue Architecture n'était pas explicitée, quand il résultait des conclusions d'appel de la société Koma Services Corporation (pp. 23-24), que cette demande était tout à fait explicitée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées de la société Koma Services Corporation, de sorte qu'elle a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) – ALORS QU'en retenant, pour écarter la demande en paiement de pénalités de retard, que la résiliation du contrat d'architecte avait été prononcée à la demande de la société Koma Services Corporation, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à écarter le bien-fondé de cette demande au titre de la période antérieure au prononcé de la résiliation, de sorte qu'elle a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Koma Services Corporation fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande formée contre la société Blue Architecture en remboursement d'un trop perçu d'un montant de 52.482,84 euros ; 1°) ALORS QUE la preuve de l'exécution de l'obligation pèse sur le débiteur ; qu'en retenant, pour débouter la société Koma Services Corporation de sa demande formée contre la société Blue Architecture en remboursement d'un trop perçu d'un montant de 52.482,84 euros, que la société Koma Services Corporation n'apportait aucun élément probant au soutien du compte entre les parties, quand il incombait à la société Blue Architecture de rapporter la preuve de l'exécution des prestations qu'elle avait facturées à sa cliente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à relever, pour débouter la société Koma Services Corporation de sa demande formée contre la société Blue Architecture en remboursement d'un trop perçu d'un montant de 52.482,84 euros, que la société Koma Services Corporation n'apportait aucun élément probant au soutien du compte entre les parties qu'elle produit, sans examiner les conclusions de cette société (pp. 24-26) exposant précisément, phase par phase, les prestations prévues dans le contrat et celles réellement exécutées par la société Blue Architecture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.