Monitoring-Bericht "Digitaler Ausbau" zum 31.12.2020
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/6392
Datum: 2021-02-19
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 07.01.2021 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/6392
öffentlich
Monitoring-Bericht "Digitaler Ausbau" zum 31.12.2020
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 23.02.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage informiert die Fachverwaltung über den Sachstand des „digitalen 
Ausbaus“ zum 31.12.2020. Analog dem bisherigen Vorgehen sind Änderungen oder 
Anpassungen gegenüber dem letzten Monitoring in rot und Fettdruck eingetragen. Die 
Kostenprognosen der zwei vorherigen Monitoringberichte sind ebenfalls eingefügt und 
sorgen für weitere Transparenz.
Finanziert mit öffentlichen Fördermitteln des Bundes und des Landes Niedersachsen sowie 
mit Eigenmitteln der Stadt Osnabrück erhalten Gewerbegebiete, Schulen und 
Privathaushalte direkte Glasfaseranschlüsse und haben damit die Möglichkeit, Bandbreiten 
im Gigabitbereich zu nutzen. 
Insgesamt erhalten beim bereits laufenden Ausbau 600 Adressen, die eine Versorgung von 
unter 30Mbit/s aufweisen, moderne Glasfaseranschlüsse. Das betrifft auch 51 Schulen, auf 
deren digitale Erschließung wir wegen der Corona-Pandemie aktuell ein besonderes 
Augenmerk gelegt haben. Bis zum Ende der Sommerferien verfügten 90 Prozent der 
förderfähigen Schulen über einen gigabitfähigen Anschluss. 
Seit August 2019 befindet sich die erste Stufe des Breitbandausbaus in konkreter 
Umsetzung. Insgesamt wurden bereits 40 Kilometer Glasfaser und 40 Kilometer Leerrohre 
neu verlegt. 100 Hausanschlüsse sind fertiggestellt. In Abstimmung mit dem 
Fördermittelgeber sind einzelne, stark unterversorgte Adressen aufgrund der Auswertung 
eines weiteren Markterkundungsverfahrens 2020 noch ins laufende Verfahren aufgenommen 
werden.
Das Ausschreibungsverfahren für den Breitbandausbau der Gewerbegebiete wurde 
begonnen. Der Ausbau soll möglichst noch in 2021 beginnen und bis Ende 2023 erfolgreich 
abgeschlossen sein.
Gez. Fillep Gez. Bohne
 
Anlage:
Monitoring-Bericht „Digitaler Ausbau“ zum 31.12.2020
lfd.Nr. PSP-Element Investitionsmaßnahme förderfähig
Aktuell zur 
Verfügung 
stehende /
angemeldete Mittel 
(Plan)
Kostenprognose
zum 31.05.2020
aktuelle 
Kostenprognose
zum 31.08.2020
aktuelle 
Kostenprognose
zum 31.12.2020
Beginn Ende Betrag
1 7.000.877.710 Breitbandausbau ja Aug 19 Dez 21 9.050.000,00 € 8.400.000,00 € 8.400.000,00 € 8.500.000,00 €
Der aktuelle Zeitplan entspricht der neuesten 
Feinplanung des Auftragnehmers.
Der vorzeitige Baubeginn erfolgte im August 2019. 
Der Abschluss der Maßnahmen ist in Abstimmung 
mit dem Fördermittelgeber für den 31.12.2021 
avisiert.
Eine zwischenzeitlich stattgefundene Überprüfung 
durch den Fördermittelgeber verlief ohne 
Beanstandungen, sodass der  Projektverlauf wie 
vorgesehen fortgesetzt werden kann.
90 % der förderfähigen Schulen sind bereits 
erschlossen.
Durch einen Wettbewerb im zweistufigen 
Auswahlverfahren mit vorgeschaltetem 
Teilnahmewettbewerb und Nutzung von Synergien 
seitens des Auftragnehmers wird der 
Kostenrahmen von kalkulierten 12,5 Mio. 
unterschritten.
Einzelne, stark unterversorgte Adressen konnten 
aufgrund der Auswertung des 
Markterkundungsverfahrens 2020 noch ins 
laufende Verfahren aufgenommen werden. Nach 
Auftragserweiterung liegen die Gesamtkosten der 
Maßnahme bei 8.403.699,59 Euro. Dieser Betrag 
ist auch bei der AteneKOM zum endgültigen 
Zuwendungsbescheid eingereicht. Der Bund 
übernimmt  4.201.849.79 Euro der Kosten. Das 
Land beteiligt sich mit 1,88 Mio. am Ausbau.
2 7.000.877.710.100 Breitbandausbau - Gewerbe ja Apr 21 Dez 23 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 €
Die Fördermittel bei Bund und Land wurden 
beantragt und bewilligt. Mit dem 
Ausschreibungsverfahren wurde begonnen, der 
Baubeginn ist für 2021 vorgesehen. Die 
Gesamtmaßnahme soll am 31.12.2023 
abgeschlossen sein.
Im Haushalt wurde zunächst eine 
Verpflichtungsermächtigung  in Höhe von 12 Mio. 
zur Auftragsvergabe berücksichtigt.
Aus dem Sonderaufruf Gewerbe wurden beim 
Bund acht Förderanträge in Gesamthöhe von 5,9 
Mio. beantragt und bewilligt. Ebenfalls wurden 
acht Förderanträge als Konfinanzierung beim Land 
aus der Richtlinie Giganetzausbau NI in 
Gesamthöhe von 2,1 Mio. beantragt und bewilligt. 
Die Kostenkalkulation erfolgte erneut 
anbieterneutral. Durch Nutzung von vorhandenen 
Infrastrukturen und Synergien wird im 
Angebotsverfahren eine Kostenreduzierung 
erwartet.  
3 7.000.877.710.200 Breitbandausbau - graue 
Flecken ja Apr 24 Apr 26 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 €
Die Antragstellung zur Inanspruchnahme der 
Fördermittel von Bund und Land soll im Herbst 
2022 erfolgen, das Ausschreibungsverfahren in 
2023. Baubeginn ab 2024.
Noch keine konkreteren Kostenschätzungen 
möglich, Verpflichtungsermächtigung in 
Gesamthöhe in 2023 erforderlich.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. (1) = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet 
werden muss (2)
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet 
werden muss
= Handlungsbedarf (3) = Handlungsbedarf
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen 
werden. (4)
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen 
werden.
je nachdem in welche Richtung der Pfeil zeigen soll 
in der Spalte G und I 1,2,3 oder 4 eingeben
 
Monitoring 31.12.2020
Zeitplan-Bau Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf