Sachstandsbericht Spielplatzkonzept 2019 und Bilanz 10 Jahre Spielplatzkonzept (2009/10-2019)
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/5691
Datum: 2020-08-21
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/7
Stadt Osnabrück 01.07.2020 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/5691
öffentlich
Sachstandsbericht Spielplatzkonzept 2019 und Bilanz 10 Jahre 
Spielplatzkonzept (2009/10-2019)
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 02.09.2020 Ö Kenntnisnahme
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 03.09.2020 Ö Kenntnisnahme
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 08.09.2020 Ö Kenntnisnahme
 Betriebsausschuss Osnabrücker 
ServiceBetrieb 10.09.2020 Ö Kenntnisnahme
 Rat der Stadt Osnabrück 22.09.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung (Ziel 2016 - 2020)
 Perspektiven für junge Menschen (Ziel 2016-2020)
 Stadt zum Leben und Erleben - ausgeglichen-umweltverträglich-qualitätsvoll (Ziel 2021-
2030)
 Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe (Querschnittsziel 
2021-2030)
Sachverhalt:
Am 08.12.2009 verabschiedete der Rat der Stadt Osnabrück das Gesamtstädtische 
Spielplatzkonzept als Grundlage für die zukünftige Spielplatzentwicklung in Osnabrück. Der 
Umsetzungsstand des Spielplatzkonzeptes wird seit 2010 in Form eines jährlichen 
Sachstandsberichtes dokumentiert. Für das Folgejahr wird im Sachstandsbericht eine 
Prioritätenliste für den Aus- und Neubau von Spielplätzen nach Maßgabe des Konzeptes 
vorgelegt. 
Ende 2019 ist die Laufzeit des 2009 per Ratsbeschluss auf zehn Jahre festgelegten 
Umsetzungszeitraums des Spielplatzkonzepts abgeschlossen. Daher wird mit dem 
vorliegenden Sachstandsbericht für den Zeitraum 2009/10 bis 2019 Bilanz gezogen.
1. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Spielplatzkonzepts 2019 und Prioritäten 
2020
1.1 Neubau, Ausbau und Umgestaltung von Spielflächen im Jahr 2019
Im Jahr 2019 konnten folgende Maßnahmen umgesetzt werden:
- Ausbau einer klassischen Spielfläche am Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink 
(Stadtteil Schölerberg)
- Beginn des Ausbaus des Themenspielplatzes Rubbenbruchsee (Fertigstellung im 
Sommer 2020; Stadtteil Westerberg)
- Umgestaltung des KSP Nobbenburger Straße/Stüvestraße (Stadtteil Westerberg)
- Umgestaltung des KSP Schnatgang (Stadtteil Wüste)
                                                           Seite: 2/7
1.2 Rückbau und Aufwertung von Spielflächen im Jahr 2019
Aufgrund der Beschlusslage „Bis zur Entscheidung über ein aktualisiertes Spielplatzkonzept 
(...) keine weiteren Spielplätze zurückzubauen oder zu verlagern“ (VO/2018/2148), wurden 
2019 keine Spielflächen zurückgebaut und/oder verlagert.
Folgende Aufwertungsmaßnahmen und/oder Ersatzbeschaffungen wurden vorgenommen:
- Kletter-/Balancier-Kombination auf dem KSP Zum Schäferhof (Stadtteil Dodesheide)
- Spielanlage auf dem KSP Am Süntelbach (Stadtteil Sonnenhügel)
- Spielanlage auf dem KSP Wildeshauser Straße/Delmenhorster Weg (Stadtteil 
Dodesheide)
- Sandspielanlage und Schaukel auf dem KSP Haarmannstraße (Stadtteil Pye)
- Kletteranlage auf dem KSP Sofie-Hammer-Straße (Stadtteil Eversburg)
- Spielanlage und Schaukel auf dem KSP Wilhelm-Busch-Straße (Stadtteil 
Westerberg) 
1.3 Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2019
Die Maßnahmenumsetzung wurde weiterhin durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit begleitet. 
Dazu zählt neben einer intensiven telefonischen und schriftlichen Beratung der Bürgerinnen 
und Bürger auch die Wahrnehmung von Ortsterminen.
Großspielplatz Hasepark
Im Rahmen der Planungen zum Ausbau des Großspielplatzes Hasepark wurden folgende 
Informationen und Beteiligungen durchgeführt:
- Zukunftswerkstatt des Kinder- und Jugendbüros (Kinderbeteiligungsprojekt): 09.04. – 
11.04.2019
- Besprechung mit dem Behindertenforum / Verein für Lebenshilfe: 25.04.2019
- Beteiligung Jugendlicher / Trendsport im Beisein des Bürgervereins Schinkel: 
25.04.2019
- Präsentation des Entwurfs vor den Kindern der Zukunftswerkstatt: 21.05.2019
- Präsentation des Entwurfs vor der Öffentlichkeit im Heinz-Fitschen-Haus: 22.05.2019
- Präsentation des Entwurfs im Rahmen des Schinkelgangs am 21.09.2019
- Präsentation der Ausführungsplanung im Jugendhilfeausschuss und 
Betriebsausschuss des OSB: geplant für August 2019.
Quartiersspielplatz Am Gut Sandfort
Am 26.04.2019 wurde der bereits im Dezember 2018 freigegebene Quartiersspielplatz Am 
Gut Sandfort (Stadtteil Voxtrup) mit einem Spielfest feierlich eröffnet.
1.4 Bauleitplanung und Vermarktung im Jahr 2019
Gemäß Ratsbeschluss zur Umsetzung des Spielplatzkonzeptes wurde eine verwaltungs-
interne Arbeitsgruppe gebildet, die fortlaufend die laut Konzept empfohlenen Nachnutzungen 
für die aufgegebenen Spiel- und Vorbehaltsflächen überprüft und Empfehlungen zu den vom 
Spielplatzkonzept abweichenden Kaufanfragen ausspricht. Dem Rat wurden 2019 keine 
Abweichungen vom Spielplatzkonzept 2009 zum Beschluss vorgelegt. 
1.5 Maßnahmenprioritäten im Jahr 2020
I. Verwendung der städtischen Finanzmittel im Jahre 2020
Im Jahr 2020 erfolgt die Planung des Quartiersspielplatzes Bremer Straße im Stadtteil 
Widukindland. Der Ausbau soll 2021 beginnen. Der Themenspielplatz Rubbenbruchsee im 
Stadtteil Westerberg wird im Sommer 2020 fertig gestellt.
II. Ausbau 2020 mit Investorenmitteln
In enger Abstimmung mit dem Osnabrücker ServiceBetrieb hat die ESOS Energieservice 
Osnabrück GmbH als Erschließungsträger die Ausführungsplanung und die Auftragsvergabe 
des Quartiersspielplatzes in der „Grünen Mitte“ im Landwehrviertel geplant. Der Baubeginn 
ist für 2021 vorgesehen. 
                                                           Seite: 3/7
III. Ausbau mit Fördermitteln
Großspielplatz (GSP) Hasepark
Die Bauarbeiten zur Umsetzung des Großspielplatzes Hasepark (Stadtteil Schinkel) aus 
Mitteln des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ sind am 18.05.2020 gestartet. 
Aufgrund der Ergebnisse der Beteiligungs- und Informationsgespräche und der zur 
Verfügung stehenden Fördermittel wird hier u.a. auch ein bislang im Stadtgebiet 
einzigartiges barrierereduziertes Spielangebot geschaffen. Die Freigabe des 
Großspielplatzes ist voraussichtlich für Anfang September 2020 geplant.
KSP Schlossgarten
Der KSP Schlossgarten mit Lage im Stadtteil Innenstadt soll mit Mitteln des Bund- und 
Länderprogramms der Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün" ausgebaut. Aufgrund des 
Verfahrens und des Bauablaufs wird der Auftrag hierzu im Sommer erteilt. Der Baubeginn ist 
für Frühjahr 2021 geplant.
IV. Aufwertung von Spiel- und Bolzplätzen
Die Haushaltsmittel für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Spielplätze (Osnabrücker 
ServiceBetrieb) sollen 2020 voraussichtlich für grundlegende Neuplanungen bzw. die 
Aufwertung folgender Spielflächen verwendet werden:
- KSP Sophie-Immeyer-Straße (Stadtteil Kalkhügel)
- KSP Hölty-/Droste Hülshoff-Weg: Vergabe 2020; Baubeginn 2021 (Stadtteil 
Schölerberg) 
- KSP Knappsbrink (Stadtteil Kalkhügel).
V. Sonstiges
Mit Ratsbeschluss vom 07.07.2020 wurde einer Teilüberbauung bzw. Nutzung als Kita-
Außenbereich der Vorbehaltsfläche Jeggener Weg am Wendeplatz im Stadtteil Schinkel 
zugestimmt (VO/2020/5543).
Der Kinderspielplatz Wörthstraße im Stadtteil Schölerberg muss in Verbindung mit den 
Planungen zum Haltepunkt Rosenplatz verlagert werden. Die Versorgungssituation 
verändert sich dadurch nicht. Die Verlagerung des Spielplatzes soll mit dem 
Satzungsbeschluss zu Bebauungsplan Nr. 602 – Haltepunkt Rosenplatz – beschlossen 
werden.
2. Umsetzungsstand Spielplatzkonzept – Bilanz 2009/10 bis 2019
Die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes wurde in dem genannten Zeitraum von einer 
Arbeitsgruppe der Verwaltung kontinuierlich begleitet und dokumentiert. Bei der Betrachtung 
des Umsetzungsstands ist zu berücksichtigen, dass das Konzept bei einer 10jährigen 
Laufzeit nicht als starres Gebilde zu sehen ist, sondern dass neben der Umsetzung der im 
Spielplatzkonzept verankerten Maßnahmen auch immer wieder bedarfsorientiert über 
abweichende oder ergänzende Maßnahmen zu entscheiden ist. Dies bezieht sich sowohl auf 
den Ausbau und Erhalt von Spielflächen aber auch auf den Rückbau. Maßgebliche 
Abweichungen vom Spielplatzkonzept wurden den zuständigen Ratsgremien zur 
Abstimmung vorgelegt.
2.1 Groß-, Quartiers-, und Themenspielplätze
Insgesamt erfolgte seit 2009/10 mit dem Ausbau von acht der vierzehn geplanten Quartiers- 
und Themenspielplätze mit einer Flächengröße von ca. 3.000 bis 5.000 m² und dem 
Großspielplatz Lerchenstraße mit einer Flächengröße von ca. 10.000 m² die Schaffung 
neuer Angebote im Stadtgebiet. 2020 befinden sich mit der Fläche im Hasepark ein weiterer 
Großspielplatz und zwei weitere Quartierspielplätze in Planung bzw. Ausbau (vgl. Tabelle 1).
Aufgrund des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs für die Sanierung der Skateanlage 
Liebigstraße und der Mehrkosten zur Herrichtung des Großspielplatzes Lerchenstraße wurde 
2012 beschlossen, den Ausbau des Großspielplatzes Westerberg zurückzustellen und den 
Großspielplatz Hasepark mit einem reduzierten Ansatz zu realisieren (VO/2012/1138). 2018 
wurde das Sanierungsgebiet Schinkel in das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt - 
                                                           Seite: 4/7
Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ aufgenommen, damit wurde finanziell 
eine umfassende Gestaltung des Großspielplatz Haseparks (VO/2020/5216) als 
bedeutender Beitrag zur Verbesserung des öffentlichen Freiraums im Sanierungsgebiet 
Schinkel möglich. 
Die Ausbaumöglichkeiten eines Quartiersspielplatzes am Standort der Käthe-Kollwitz-Schule 
sind von der Entwicklung des Standorts im Allgemeinen abhängig. Der Ausbau des 
Großspielplatzes Westerberg und der übrigen Quartiersspielplätze konnte bislang aus 
Kapazitätsgründen nicht weiterverfolgt werden.
Tabelle 1: Groß- und Quartiersspielplätze (Stand 02.07.2020)
Planungsbereich Objektname Objektnr. Ausbau erfolgt
Weststadt-Innen Gustav-Heinemann-Platz 02-507 ja
Großspielplatz Westerberg - neinWesterberg-Außen
Am Rubbenbruchsee 03- befindet sich derzeit im Ausbau
Sonnenhügel Bürgerpark 06-517 ja
Haste Ruller Weg 07-014 ja
Dodesheide Großspielplatz Lerchenstraße 08-517 ja
Schinkel Großspielplatz Hasepark - befindet sich derzeit im Ausbau
Widukindland Bremer Straße 11-037 befindet sich derzeit in Planung
Schinkel-Ost Gretescher Weg 12-518 ja
Käthe-Kollwitz-Schule - neinSchölerberg-Außen
Ziegenbrink - nein (klassischer KSP bereits 
fertiggestellt, Naturerfahrungsraum 
noch ausstehend)
Wüste-Innen Willy-Brandt-Platz 16-505 ja
Wüste-Außen Weimarer Str. 16-057 ja
Hellern Töpferstr. 18-025 nein (bislang nur Ausbau KSP 
Töpferstraße mit einer Flächengröße 
von 1.347 m²)
Pye Am Piesberg - nein
Darum/Gretesch/ 
Lüstringen
Lothar-Schoeller-Str. 21-093 ja
Voxtrup Am Gut Sandfort 22-007 ja
2.2 Neue Kinderspielplätze
Zusätzlich zum Großspielplatz Lerchenstraße und zu den Quartiers- und 
Themenspielplätzen sind seit 2009 sechs der laut Konzept für den Ausbau vorgesehenen 
Vorbehaltsflächen zu Kinderspielplätzen ausgebaut worden (s. Anlage Tabelle 3 Bilanz 
2009/10-2019 - Auszubauende Kinderspielplatz-Vorbehaltsflächen).
Aufgrund der aktuellen Entwicklung neuer Wohnbauflächen oder in Verbindung mit der 
Verwendungsmöglichkeit von Städtebaufördermitteln wurden weiterhin folgende elf 
Kinderspielplätze mit einer Flächengröße von ca. 14.800 m² ergänzend zum 
Spielplatzkonzept ausgebaut: 
-Marie-Curie-Straße (Stadtteil Westerberg)
-Luise-Lütkehoff-Straße (Stadtteil Eversburg)
-Carla-Woldering-Straße (Stadtteil Dodesheide)
-Teutoburger Straße (Stadtteil Schölerberg)
-Ludwig-Nolde-Straße (Stadtteil Kalkhügel)
-Bertha-von-Suttner-Straße (Stadtteil Sutthausen)
                                                           Seite: 5/7
-Tulpenpfad/Im Steerte (Stadtteil Hellern)
-Zum Holzkenmaker (Stadtteil Atter)
-Vinckestraße (Stadtteil Darum/Gretesch/Lüstringen)
-Daumeyers Weg (Stadtteil Darum/Gretesch/Lüstringen)
-Milanweg (Stadtteil Voxtrup)
2.3 Rückbau
Im Zeitraum von 2009/10 bis 2019 wurden 49 von den insgesamt 66 für den Rückbau 
vorgesehenen Spielflächen mit einer Flächengröße von ca. 38.000 m² zurückgebaut, von 
denen ein Großteil als Vorbehaltsfläche erhalten wird (s. Anlage Tabelle 1 Bilanz 2009-2019 
- Rückbau von Spielgeräten und Folgenutzung von Kinderspielplätzen).
Abweichend vom Konzept wurde beschlossen, den KSP Schützenstraße zu erhalten. Zudem 
wurde aufgrund des regen Bürgerengagements beschlossen, den KSP Vechtaer Hof zu 
erhalten und stattdessen den KSP Haster Weg zurückzubauen (s. VO/2012/1138 
Abweichungen vom Spielplatzkonzept).
Der Rückbau einiger Flächen war an Bedingungen geknüpft. Sofern diese noch nicht erfüllt 
sind, wurden die Flächen erhalten. Dies gilt z.B. für den KSP Wersener Landstraße, der erst 
dann zurückbaut werden soll, wenn auf dem angrenzenden Kasernengelände 
(Landwehrviertel) Ersatz geschaffen wurde. Andere für den Rückbau vorgesehene Flächen 
wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse und Erfahrungen nicht zurückgebaut. Dies betrifft 
z.B. den KSP Wissinger Straße und den KSP Hofbreede. 
Seit 2009/10 wurden zudem sechs Bewegungsflächen für Kinder und Jugendliche 
zurückgebaut. Zwei weitere Bolzplätze waren laut Konzept für den Rückbau vorgesehen. Der 
Bolzplatz Goldkampstraße konnte aufgrund topographischer Gegebenheiten nicht an den 
vorgesehenen Standort verlagert werden und für den Bolzplatz Schnepfenweg wurde bislang 
kein alternativer Standort gefunden (s. Anlage Tabelle 2 Umsetzungsstand Bilanz 2009-2019 
– Geräterückbau und Folgenutzung Bewegungsflächen).
2.4 Flächenveräußerung
Von den zurückgebauten Kinderspielplätzen wurden sieben als private Grünfläche oder 
Baugrundstück – nach Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen - veräußert. Für 
die Grundstücke der ehemaligen Spielplätze Blumenmorgen, Josefstraße und 
Erdbrinkstraße/Wende wurde ebenfalls das Planungsrecht geändert. Die Flächen befinden 
sich zurzeit in der Vermarktung (s. Anhang Tabelle 1 Bilanz 2009-2019 - Rückbau von 
Spielgeräten und Folgenutzung von Kinderspielplätzen). Weiterhin wurden 11 
Vorbehaltsflächen dauerhaft aufgegeben und, sofern sie sich im Eigentum der Stadt 
Osnabrück befanden, nach Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen veräußert. 
Die Prüfung der Bebaubarkeit und Vermarktung weiterer Flächen fiel negativ aus. Diese 
wurden als Vorbehaltsflächen erhalten (s. Anlage Tabelle 4 Bilanz 2009-2019 - 
Folgenutzungen von Kinderspielplatz-Vorbehaltsflächen).
Abweichend vom Konzept wurde die KSP-Vorbehaltsfläche Ackerstraße 2011 zugunsten der 
Betriebserweiterung einer ortsansässigen Firma veräußert. Der seitens der Firma geleistete 
Abstandsbetrag wurde für ergänzende Spiel- und Bewegungsangebote auf dem 
benachbarten KSP Ertmanplatz sowie auf der Jugendaktions- und Bewegungsfläche 
Langenkamp verwendet. 
2.5 Finanzen
Die zu erwartenden finanziellen Auswirkungen wurden 2009 überschlägig ermittelt und in der 
Beschlussvorlage „Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept - Kernaussagen“ (Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Umwelt 22.10.2009; Jugendhilfeausschuss 28.10.2009) dargestellt. 
Insgesamt kann am Ende der zehnjährigen Laufzeit des Gesamtstädtischen 
Spielplatzkonzepts eine sehr positive Bilanz gezogen werden. 
Durch die Veräußerung von Spielflächen wurden innerhalb der zehnjährigen Laufzeit von 
2009/10 bis 2019 Einnahmen in Höhe von 2.236.244,85 € generiert. Damit konnte die 
konservative Annahme, dass einmalige Einnahmen von 992.000 € erwartet wurden um ein 
                                                           Seite: 6/7
Vielfaches übertroffen werden. Die Ausgaben zur fortlaufenden Attraktivitätssteigerung und 
für den Ausbau von Spielflächen wurden 2009 ausschließlich für die drei geplanten 
Großspielplätze mit Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € beziffert. Ohne Berücksichtigung 
eingeworbener Fördermittel oder Spenden wurden für die bis Ende 2019 geplanten und 
realisierten Großspielplätze, Quartiers- und Themenspielplätze Mittel in Höhe von 
1.048.833,55 € verwendet. 
Mit Ablauf des zehnjährigen Umsetzungszeitraums des Gesamtstädtischen 
Spielplatzkonzepts waren weitere damals bereits geplante Maßnahmen zum Ausbau von 
Großspielplätzen sowie Quartiers- und Themenspielplätzen noch offen. In der Übergangszeit 
bis zur Fertigstellung der 1. Fortschreibung des Gesamtstädtischen Spielplatzkonzepts 
wurden für 2020/21 bereits eingenommene Verkaufserlöse für den Ausbau entsprechender 
Spielflächen eingeplant. Dazu zählen der Quartiersspielplatz Bremer Straße (Kosten in Höhe 
von ca. 145.000 €) und die Spielfläche am Rubbenbruchsee (Kosten in Höhe von ca. 
150.000 €). 
Der ursprünglich laut Beschlussvorlage „Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept – 
Kernaussagen“ (Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 22.10.2009; 
Jugendhilfeausschuss 28.10.2009) in Höhe von 227.000 € für den Kernhaushalt 
einzunehmende Betrag konnte dementsprechend um ein Vielfaches gegenüber dem 
Planansatz überschritten werden. Es handelte sich hierbei um investive Vorgänge.
Die zur Umsetzung des Konzepts 2009 ursprünglich eingeplanten Rückbaukosten in Höhe 
von 165.000 € sollten vorfinanziert werden. Die tatsächlichen Rückbaukosten in Höhe von 
ca. 150.000 € konnten abweichend von dieser Darstellung aus überschüssigen Mitteln des 
Osnabrücker ServiceBetriebs (Kinderspielplätze Global) finanziert werden. 
Dementsprechend mussten für den Rückbau keine zusätzlichen Mittel im Haushalt 
eingeplant werden.
Eine Auflistung der Einnahmen und Ausgaben für die einzelnen Wirtschaftsjahre enthält 
Tabelle 5 Bilanz 2009/10-2019 – Finanzen des Spielplatzkonzeptes im Anhang dieser 
Vorlage. 
Sonstige Maßnahmen wurden aus dem laufenden Haushalt des Osnabrücker 
ServiceBetriebs und/oder mit Investoren- oder Fördermitteln finanziert. Zusätzlich zu den 
oben dargestellten Einnahmen konnten zur Umsetzung von Maßnahmen des 
Spielplatzkonzepts 2009 sehr erfolgreich Fördermittel in Höhe von ca. 1.491.016 € und 
Spenden in Höhe von ca. 21.000 € eingeworben werden. Mit diesen Mitteln wurden u.a. der 
KSP Spichernstraße, KSP Teutoburger Schule, KSP Wörthstraße, Bolzplatz Bierbaumsweg, 
der KSP Karl-Hermann-Gosling-Platz u.a. realisiert. Auch für den Bau des Großspielplatzes 
Hasepark stehen Mittel aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ im 
Sanierungsgebiet Schinkel zur Verfügung.
2020/21 werden voraussichtlich noch Einnahmen aus der Vermarkung ehemaliger 
Spielflächen in Höhe von ca. 270.000 € erwartet. Die tatsächlichen Einnahmen können 
jedoch erst nach erfolgreicher Vermarktung beziffert und eingeplant werden.
2.6 Fazit
Mit dem „Gesamtstädtischen Spielplatzkonzept“ erhielt die Stadt Osnabrück erstmalig eine 
umfassende Bestandserhebung und -analyse sämtlicher öffentlicher Spielplätze, 
Schulfreiflächen sowie der Spielflächen an Gemeinschaftszentren im Stadtgebiet. Seither 
dient das Konzept als Grundlage für die Planung einer qualitativ hochwertigen, 
bedarfsgerechten Versorgung mit öffentlichen Spielangeboten. Eine Vielzahl der im Konzept 
dargestellten Maßnahmen konnte im Rahmen der zehnjährigen Laufzeit umgesetzt werden. 
Dementsprechend konnte das Spielangebot sowohl qualitativ als auch quantitativ gesichert 
und weiterentwickelt werden.
Aus Sicht der mit der Umsetzung betrauten Dienststellen haben die Vorgaben des Konzepts 
zu einer zielgerichteten Weiterentwicklung der Spielflächen im Stadtgebiet geführt. Mit dem 
Ratsbeschluss zur Fortschreibung des Spielplatzkonzepts (VO/2018/2537-01) kann 
sichergestellt werden, dass die kommunale Daueraufgabe einer kinder-, familienfreundlichen 
                                                           Seite: 7/7
und generationsgerechten Stadtgestaltung bezogen auf die Spielflächen Osnabrücks 
weiterhin erfüllt und weiterentwickelt wird. 
Gez.
Detlef Gerdts
Fachbereichsleiter Umwelt und Klimaschutz
Anlage/n:
Anlage zu VO/2020/5691 Sachstandsbericht Bilanz 2009/10-2019 Tabelle 1 bis 5
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept – Bilanz 2009/10-2019 
 
1 von 9 
Tabelle 1: Bilanz 2009/10-2019 - Rückbau von Spielgeräten und Folgenutzung von Kinderspielplätzen 
Spielraumplanungs-
bereich 
Objekt-Nr. KSP Bezeichnung Flächen-
größe in m² 
Zeithorizont Rückbau 
lt. Konzept 
Rückbau Folgenutzung lt. Konzept Folgenutzung umgesetzt 
01-Innenstadt 01-512  Kommenderiestraße 297 kurzfristig ja Verkauf ja 
02b-Weststadt-Außen 02-013 Voßkamp 41 kurzfristig ja  öffentliche Grünfläche ja 
02-028 Rütenbrocker Straße 433 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
03a-Westerberg- 
Innen 
03-505 Heinrich-Pohlmann-Str. 1.105 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche  
 
nein (veräußert und bebaut)  
03b-Westerberg- 
Außen 
03-506 Artilleriestraße 1.140 mittelfristig nein öffentliche Grünfläche, Rückbau, wenn Stadtteil-
spielplatz Westerberg ausgebaut wird 
- 
04-Eversburg 04-027 Natruper Holz 2.073 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
04-032 Zum Piepenkerl 725 langfristig ja bauliche Nutzung prüfen, randlichen Baumbe-
stand prüfen /erhalten 
ja 
04-035 Adam-Stegerwald-Straße 1.383 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
06-Sonnenhügel 06-004 Am Vogelsang 837 mittelfristig ja ggf. private Grünfläche, Rückbau, wenn die Vor-
behaltsfläche 06-102 ausgebaut wird 
nein 
06-042 Bramscher Straße 537 kurzfristig  ja bauliche Nutzung prüfen, Baumbestand prüfen, 
Änderungsverfahren bei Kaufinteresse 
ja 
06-043 Knollstraße/Stichstraße 555 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
07-Haste 07-011 Wismarer Straße (neben Bolzplatz) 736 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
07-040 Blumenmorgen 340 langfristig ja bauliche Nutzung prüfen, Einzelbäume prüfen nein (befindet sich derzeit in der 
Vermarktung) 
08-Dodesheide 08-005 Vechtaer Hof 475 mittelfristig 
(abweichend vom Kon-
zept kein Rückbau; 
s. VO/2012/1138) 
nein öffentliche Grünfläche 
(abweichend vom Konzept Erhalt als KSP und 
stattdessen Rückbau des KSP Haster Weg; 
s. VO/2012/1138) 
ja 
08-009 Haster Weg 946 - ja Erhalt 
(abweichend vom Konzept Rückbau des KSP 
und stattdessen Erhalt des KSP Vechtaer Hof; 
s. VO/2012/1138) 
ja 
08-010 Lohner Hof 470 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept – Bilanz 2009/10-2019 
 
2 von 9 
08-011 Quakenbrücker Hof 520 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
08-017 Anhalter Weg 379 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
08-035 Newtonstraße 1.379 kurzfristig ja ggf. private Grünfläche, z.T. Waldabstandsfläche nein 
 08-051 Reinhold-Schneider-Str. 553 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
08-053 Bertolt-Brecht-Straße 1.726 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
08-054 Kurt-Tucholsky-Straße 785 mittelfristig ja Rückbau nach Ausbau des Großspielplatzes am 
GZ Lerchenstraße, öffentliche Grünfläche 
ja 
08-503 Mecklenburger Straße 100 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
10-Schinkel 10-012 Wissinger Straße 795 mittelfristig nein öffentliche Grünfläche, Barrieren zu anderen KSP - 
10-022 Jänecke Straße 1.310 mittelfristig nein öffentliche Grünfläche, Rückbau in Abhängigkeit 
der baulichen Entwicklung (Schinkelbad) 
- 
10-026 Wesereschstraße 422 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
10-096 Ortmannweg 300 langfristig nein AWO-KiTa anbieten, neu angelegt, daher nur 
langfristiger Rückbau 
- (Kein Interesse seitens der 
AWO) 
10-500  Schützenstraße 685 kurzfristig 
(abweichend vom Kon-
zept kein Rückbau; 
s. VO/2012/1138) 
nein öffentliche Grünfläche, verlagern zu KSP Pastor-
Karwehl-Straße 
(abweichend vom Konzept kein Rückbau und 
keine Verlagerung zum Pastor-Karwehl-Platz; 
s. VO/2012/1138) 
ja 
11-Widukindland 11-009 Erdbrinkstraße /Wende 1.699 kurzfristig ja randliche Bebauung ggf. prüfen, Baumbestand 
prüfen   
 
  
- 
12-Schinkel-Ost 12-012 Kapellenweg 1.436 kurzfristig ja Übergabe an Schule prüfen  
 
- 
12-502 Entrupweg / Am Röthebach 351 Kurzfristig ja Ggf. private Grünfläche 
(nach Prüfung der Arbeitsgruppe Umsetzung 
Bauleitplanung  Erhalt als öffentliche Grünfläche 
aufgrund der direkten Lage am Röthebach)
ja 
 
12-512 Belmer Straße/Ölweg 349 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 14a-Schölerberg- 
Innen 
14-013 Pennymarkt / Meller Straße 2.154 kurzfristig ja Verkauf nach Ersatz in der Overbergstraße/Over-
bergschule 
ja 
 
14-026 Hollenbergstr./Möllmannstr. 461 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept – Bilanz 2009/10-2019 
 
3 von 9 
14-046 Langenkamp (Abenteuerspielplatz) 1.412 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 14-055 Josefstraße 873 langfristig ja Rückbau nach Ersatz in der Overbergstraße, Be-
baubarkeit prüfen 
nein (befindet sich derzeit in der 
Vermarktung) 
14-081 Baumwollweg 601 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 14-500 Selinghof 1.412 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 14b-Schölerberg- 
Außen 
14-033 Schölerberg 214 mittelfristig nein öffentliche Grünfläche, Rückbau, Ersatz im Zuge 
der Entwicklung Schulgelände KKG 
- 
14-112 Am Waldzoo, Basketball 168 langfristig ja Jugendaktionsfläche, Erhalt bis Klärung Schulge-
lände KKG 
- 
14-113 Nahner Weg 232 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 15-Kalkhügel 15-003 Dr.-Eckener-Straße 895 mittelfristig ja ggf. private Grünfläche  - 
15-037 Schelverstraße 825 mittelfristig ja Rückbau nach Ausbau eines großen KSP im Ge-
biet des B-Plans 555, öffentliche Grünfläche 
ja 
 
15-046 Johann-Domann-Straße 201 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 15-047 Irmgard-Kestner-Straße 351 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 16b-Wüste-Außen 16-042 Alfred-Delp-Straße  342 langfristig nein 2007 ausgebaut, langfristiger Rückbau, wenn 
Vorbehaltsfläche 16-057 ausgebaut wird, ggf. pri-
vate Grünfläche 
- 
17-Sutthausen 17-007 Ringstraße 235 kurzfristig ja ggf. private Grünfläche - 
17-026 Gustav-Stresemann-Straße 670 mittelfristig ja ggf. private Grünfläche ja 
 17-056 Talstraße 622 langfristig nein öffentliche Grünfläche bzw. Jugendaktionsfläche - 
18-Hellern 18-043 Hofbreede 821 langfristig nein öffentliche Grünfläche  - 
18-080 Am Haunhorst 1.353 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 18-108 Töpferhof 146 kurzfristig ja ggf. private Grünfläche ja 
 
19-Atter 19-002 In der Strothe 262 langfristig nein Rückbau nach Ersatz auf dem angrenzenden Ka-
sernengelände, öffentliche Grünfläche 
- 
19-026 Sommerkamp 523 
 
kurzfristig ja ggf. private Grünfläche, Baumbestand prüfen ja 
 
19-044 Holtkämpers Weg 772 kurzfristig ja ggf. private Grünfläche oder öffentl. Grünfläche ja (öffentliche Grünfläche) 
 
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept – Bilanz 2009/10-2019 
 
4 von 9 
19-047 Wersener Landstraße 756 langfristig nein Rückbau nach Ersatz auf dem Kasernengelände, 
Bebaubarkeit prüfen 
- 
19-074 An der Landwehr 415 langfristig nein langfristiger Rückbau nach Ausbau eines großen 
Themenspielplatzes am Rubbenbruchsee, Be-
baubarkeit prüfen 
- 
20-Pye 20-013 Liekbreen 486 mittelfristig ja ggf. private Grünfläche - 
21-Darum/ 
Gretesch/Lüstringen 
21-006 Stadtweg 1.291 langfristig nein öffentliche Grünfläche - 
21-017 Am Gretescher Turm 1.210 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 21-038 Auf dem Winkel/Mittelfeld 313 kurzfristig ja ggf. private Grünfläche, Rückbau, wenn 21-602 
vom Investor ausgebaut wurde 
ja 
 
22-Voxtrup 22-008 Am Heidekotten 960 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 22-043 Holsten-Mündruper-Straße (Feuer-
wehr) 
1.251 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche, Frequentierung durch 
KiTa prüfen, Feuerwehrerweiterung 
ja 
 
22-516 Nelly-Sachs-Straße 352 langfristig nein öffentliche Grünfläche, langfristiger Rückbau, der-
zeit neues Baugebiet 
- 
23-Nahne 23-030 Am Nahner Turm/ Nahner Landwehr 260 kurzfristig nein ggf. private Grünfläche, Rückbau nach Herrich-
tung des KSP im Neubaugebiet, Baumbestand 
prüfen 
- (aufgrund von Bürgeranfra-
gen Erhalt bis zur Abgängig-
keit der Spielgeräte) 
  
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept – Bilanz 2009/10-2019 
 
5 von 9 
Tabelle 2: Bilanz 2009/10-2019 - Geräterückbau und Folgenutzung Bewegungsflächen 
Spielraumplanungs-be-
reich 
Objekt-Nr. Bezeichnung  Flächen-
größe in m² 
Zeithorizont Rückbau 
lt. Konzept 
Rückbau 
durchgeführt 
Folgenutzung lt. Spielplatzkonzept Folgenutzung 
umgesetzt 
06-Sonnenhügel  06-038 Von-Bodelschwingh-Str.  2.977 kurzfristig ja Öffentliche Grünfläche ja 
 07-Haste 07-503 Wismarer Straße 1.207 mittelfristig ja Rückbau, wenn Spielplatzfläche Ruller Str. zum Quar-
tiersspielplatz ausgebaut wird, Bebaubarkeit prüfen 
- 
 
11-Widukindland 11-011 Goldkampstraße 3.139 mittelfristig nein Verlagerung zum KSP 11-504, öffentliche Grünfläche - 
11-021 Hunteburger Weg 3.078 kurzfristig ja landwirtschaftliche Nutzung (abweichend vom Konzept: 
Nutzung als Kompensationsfläche) 
ja 
 
12-Schinkel-Ost 12-030 RRB Gretescher Weg 15.422 kurzfristig ja Ausbau eines Quartierspielplatzes mit angrenzender 
Vorbehaltsfläche 
ja 
 
14b-Schölerberg-Außen 14-111 An der Wetterwarte 1.304 kurzfristig ja  Öffentliche Grünfläche ja 
 
20-Pye 20-021 Schnepfenweg 1.924 langfristig nein Rückbau, wenn günstiger Standort gefunden wurde, öf-
fentliche Grünfläche 
- 
21-Darum/ 
Gretesch/Lüstringen 
21-020 Lothar-Schöller-Straße 1.241 langfristig ja Flächen zur Erweiterung des angrenzenden Spielplat-
zes (öffentliche Grünfläche) 
ja 
 
  
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept – Bilanz 2009/10-2019 
 
6 von 9 
Tabelle 3: Bilanz 2009/10-2019 - Auszubauende Kinderspielplatz-Vorbehaltsflächen 
Spielraumplanungs-
bereich 
Objekt-Nr. Bezeichnung Flächengröße 
in m² 
Entwicklungsvorschläge lt. Spielplatzkonzept Entwicklungsvorschlag umgesetzt 
03-Westerberg-Außen 03-032 Gmünder Straße 1.265 Kinderspielplatz geplant nein 
05-Hafen 05-040 Riedweg, Klöcknerstraße 2.710 Jugendaktions-/Bewegungsfläche nein 
06-Sonnenhügel 06-102 Am Turmhügel 742 Ausbau Kinderspielplatz 
 
ja 
 16a-Wüste-Innen 16-056 Rudolfstraße/Spichernstraße 2.691 Ausbau Kinderspielplatz ja 
16b-Wüste-Außen 16-057 Weimarer Straße/ Alfred-Delp-Straße 
(= Quartiersspielplatz Weimarer Straße) 
3.410 Ausbau Kinderspielplatz ja 
18-Hellern 18-087 Töpferstraße 1.347 Ausbau oder Verkauf nein  
18-524 
(im Konzept 
ohne Nr.) 
Tulpenpfad/Im Steerte 
Im Konzept lediglich mit Hinweis auf B-Plan 
391 gekennzeichnet. 
453 Ausbau Kinderspielplatz ja 
21-Darum/ 
Gretesch/Lüstringen 
21-602 Mithöferstraße (B-Plan 495) 902 Ausbau Kinderspielplatz ja 
22-Voxtrup 22-520  
(im Konzept 
ohne Nr.) 
Milanweg 470 Ausbau Kinderspielplatz bis Dez. 2011 ja 
 
23-Nahne 23-516 
(im Konzept 
ohne Nr.) 
Auf dem Stadtfelde 
Im Konzept mit Hinweis auf BPlan 522  Zum 
Himmelreich gekennzeichnet. 
522 Ausbau Kinderspielplatz Fertigstellung 08/2009 ja  
  
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept – Bilanz 2009/10-2019 
 
7 von 9 
Tabelle 4: Bilanz 2009/10-2019 - Folgenutzungen von Kinderspielplatz-Vorbehaltsflächen 
Spielraumplanungsbe-
reich 
Objekt-
Nr. 
Bezeichnung Flächen-
größe in m² 
Eigentum 
der Stadt 
Erhalt als Vor-
behaltsfläche 
Entwicklungsvorschläge lt. Spielplatzkonzept Aufgabe der Vorbehaltsfläche Entwicklungsvorschlag 
umgesetzt 
01-Innenstadt 
 
01- Goldstraße 450 Nein (OPG) Nein Tiefgarage   ja ja 
01-038 Pottgraben 549 Ja evtl. B-Plan-Änderungsverfahren beachten, öffentliche 
Grünfläche 
ja 
 
ja 
02a-Weststadt-Innen 02-521 Herderstraße /Uhland-
straße 
602 Ja Nein private Grünfläche, evtl. Anliegern zum Kauf an-
bieten 
nein (nicht vermarktbar, Erhalt als Vorbehaltsfläche) - 
02b-Weststadt-Außen 02-034 Harener Str. 504 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen ja 
 
ja 
02-071 Am Hirtenhaus 363 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen nein - 
02-072 Frankensteiner Weg 469 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen ja ja 
03b-Westerberg-Außen 03-079 Sudetenstraße 580 Ja evtl. private Grünfläche, ggf. Anliegern zum Kauf an-
bieten 
ja ja 
04-Eversburg 04-042 St.-Michaelis-Weg 760 Ja Nein  von Kita der St. Michaelis genutzt, Gemeinde 
zum Kauf anbieten  
nein (kein Kaufinteresse seitens der Gemeinde) - 
04-044 Bucholtzstraße 422 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen nein (keine Bebaubarkeit in absehbarer Zeit) - 
04-082 Triftstraße/Grüner Weg 735 Nein (Kir-
che) 
Nein Bebaubarkeit prüfen nein - 
06-Sonnenhügel 06-006 Bertholdweg 641 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen 
 
ja 
 
ja 
06-104 Sebastopol 1.762 z. T. evtl. Bebaubarkeit prüfen nein - 
- 07-Haste 07-002 Ankumer Weg 545 Nein (privat) Nein  Bebaubarkeit prüfen nein (Bebaubarkeit nicht möglich)  - 
 07-012 Stralsunder Str./Wende 434 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen nein (nicht vermarktbar) - 
 07-056 Bramstraße 871 Nein (privat) Nein  (ggf. private Grünfläche) nein - 
 08-Dodesheide 08-037 Lichtenbergstraße 179 Ja Nein ggf. private Grünfläche nein (nicht vermarktbar) - 
10-Schinkel 10-083 Finkenweg 444 Nein  Nein Bebaubarkeit prüfen nein (keine Bebauung möglich) - 
12-Schinkel-Ost 12-014 Tiemannstraße 985 überwiegend Nein Bebaubarkeit prüfen ja ja 
12-018 Prof.-Schirmeyer-Str. 665 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen nein (keine Bebauung möglich) - 
14a-Schölerberg-Innen 14-059 Langenkamp 1.032 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen ja ja 
16b-Wüste-Außen 16-034 Am Pappelgraben 2.235 Nein (privat) Nein ggf. private Grünfläche ja ja 
18-Hellern 18-073 Haunhorstberg 651 Ja Nein Verkauf ja ja 
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept – Bilanz 2009/10-2019 
 
8 von 9 
18-087 Töpferstraße 1.347 ja Evtl. Ausbau Quartiersspielplatz nein - 
21-Darum/ 
Gretesch/Lüstringen 
21-601 Schledehauser Weg 448 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen ja 
 
ja 
22-Voxtrup 22-044 Hasenheide 2.204 Ja Nein private Grünfläche nein - 
22-045 In der Steiniger Heide 1.912 Ja Nein private Grünfläche nein - 
 
  
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept – Bilanz 2009/10-2019 
 
9 von 9 
Tabelle 5: Bilanz 2009/10-2019 – Finanzen des Spielplatzkonzeptes 
  2009/2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gesamt 
Einnah-
men 
 
Veräußerung 
von Spielflä-
chen 
29.250,00 € 128.271,02 € 172.269,80 € 548.075,00 € 29.250,00 € 132.577,00 € 784.536,27 € -890,00 € 397.905,76 € 15.000,00 € 2.236.244,85 € 
Ausga-
ben 
Ausbau1  0,00 € 0,00 € 213.290,42 € 305.657,96 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 76.506,47 € 253.378,70 € 1.048.833,55 € 
Rückbau2 85.804,43 € 3.535,30 € 5.100,00 € 18.704,77 € 25.281,19 € 7.011,90 € 3.963,67 € 365,00 € 0,00 € 0,00 € 149.766,26 € 
1Verwendung von Mitteln, die durch die nach der Schaffung von Planungsrecht durch die Vermarktung ehemaliger Spielflächen oder Vorbehaltsflächen eingenommen werden konnten.  
2Verwendung von Haushaltsmitteln des Osnabrücker ServiceBetriebs.