Neubau der Sporthalle am Graf-Stauffenberg-Gymnasium / Bertha-von-Suttner-Realschule
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/7112
Datum: 2016-05-20
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 17.05.2016 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/7112
öffentlich
Neubau der Sporthalle am Graf-Stauffenberg-Gymnasium / Bertha-
von-Suttner-Realschule
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 31.05.2016 Ö Vorberatung
 Schul- und Sportausschuss 09.06.2016 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 14.06.2016 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 14.06.2016 Ö Entscheidung
Beschluss:
1. Die Verwaltung wird beauftragt entsprechend der Prioritätenliste zur 
Sporthallensanierung, ein europaweites Vergabeverfahren zur Beauftragung von 
Planungsleistungen für den Neubau einer 3-Feld-Halle am Graf-Stauffenberg-
Gymnasium / Bertha von Suttner Realschule durchzuführen. Die Beauftragung erfolgt 
stufenweise und umfasst zunächst die Erstellung einer Entwurfsunterlage-Bau (Vor-, 
Entwurfs-, und Genehmigungsplanung und der Kostenberechnung).
2. Die Kosten für die Planungsleistungen im oben beschriebenen Umfang und für die 
Durchführung des Vergabeverfahrens betragen insgesamt rund 160.000,00 €. Die 
Finanzierung erfolgt aus den Globalmitteln für Sporthallensanierung.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja
I. Gesamtkosten der Maßnahme : bis zu 160.000,00 €
II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: 25.000,00 €
Betroffener Haushaltsbereich
Ergebnishaushalt X Finanzhaushalt/Investitionsprogramm
Produktnummer / Projektnummer: 7.230005.710.005
Bezeichnung: Globalsanierung Sporthallen
X Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung.
Den erforderlichen Mitteln stehen Einzahlungen / Erlöse zur Deckung gegenüber in
Höhe von ___________________ €.
Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung und müssen   
außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zu der Deckung sind der
Begründung zu entnehmen).
III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:
X Mittel für den Neubau der Sporthalle sind in der mittelfristigen Finanzplanung im Rahmen 
der Globalsanierung Sporthallen eingeplant. 
                                                           Seite: 2/2
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Finanzen und Controlling, 
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Sporthalle des Graf-Stauffenberg Gymnasiums / Bertha von Suttner Realschule stammt 
aus dem Jahr 1965 und befindet sich in einem desolaten Zustand. Von den Ausmaßen her 
ist sie eine nicht normgerechte 2-Feldhalle. 
Eine Sanierung ist aufgrund des allgemeinen Zustandes der Halle nicht wirtschaftlich 
darstellbar. 
Vorgesehen ist daher die Errichtung einer 3-Feld-Halle in Passivhausniveau, um den 
Anforderungen des Schulsportes gerecht zu werden.
Eine grobe Kostenannahme der Verwaltung geht dabei von Gesamtbaukosten in einer 
Größenordnung von rd. 5,1 Mio. € aus. 
Da bei dieser Bausumme die maßgeblichen europäischen Schwellenwerte für 
Planungsleistungen überschritten werden, ist vergaberechtlich eine europaweite 
Ausschreibung erforderlich. 
Das Verfahren erfolgt in zwei Stufen. Nach einem Teilnahmewettbewerb erfolgt in der 2. 
Stufe ein Verhandlungsverfahren mit den ausgewählten Bietern.
Im Rahmen des anstehenden Vergabeverfahrens sollen insb. die bestehenden örtlichen 
Rahmenbedingungen (relativ kleines Grundstück, topographische Verhältnisse und ggfs. 
alternative Standorte auf dem Grundstück) erste Testentwürfe erstellt werden. Zu diesem 
Zweck sollen die am Verhandlungsverfahren teilnehmenden Büros aufgefordert werden, 
erste grobe Entwürfe einzureichen. Diese Arbeiten sind entsprechend zu honorieren.
Insgesamt wird mit Verfahrenskosten von rd. 25.000,00 € gerechnet. 
Die Beauftragung nach Abschluss des Vergabeverfahrens erfolgt stufenweise. 
Vorgesehen ist zunächst eine Beauftragung bis einschließlich der Genehmigungsplanung 
(Leistungsphase 4 gemäß § 55 HOAI), sowie das Erstellen notwendiger Planunterlagen und 
Kostenberechnungen. Die Honorarkosten für diese Aufgaben liegen bei ca. 135.000,00 €. 
Nach der aktuellen Zeitschiene ist der folgende zeitliche Ablauf vorgesehen: 
Das europaweite Vergabeverfahren mit entsprechenden Fristen soll in 2016 abgeschlossen 
werden, so dass Anfang 2017 mit der Entwurfsplanung begonnen werden kann. Baubeginn 
wäre dann im Herbst 2017, so dass eine Fertigstellung Ende 2018 avisiert werden kann. 
Anlagen: Konzept Neubau Sporthalle GSG
Lageplane
 
Neubau Sporthalle GSG Vorentwurf 04.03.2016 Des