Sachstandsbericht zur Umsetzung des Spielplatzkonzepts 2015
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/6885
Datum: 2016-04-15
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 17.03.2016 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/6885
öffentlich
Sachstandsbericht zur Umsetzung des Spielplatzkonzepts 2015
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 27.04.2016 Ö Kenntnisnahme
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 28.04.2016 Ö Kenntnisnahme
 Betriebsausschuss Osnabrücker 
ServiceBetrieb 24.05.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung (Ziel 2016 - 2020)
 Perspektiven für junge Menschen (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Am 08.12.2009 verabschiedete der Rat der Stadt Osnabrück das Gesamtstädtische Spiel-
platzkonzept als Grundlage für die zukünftige Spielplatzentwicklung in Osnabrück. Der Um-
setzungsstand des Spielplatzkonzeptes wird seit 2010 in Form eines jährlichen Sachstands-
berichtes dokumentiert. Für das Folgejahr wird eine Prioritätenliste für den Aus- und Neubau 
von Spielplätzen nach Maßgabe des Konzeptes vorgelegt.
1. Neubau, Ausbau und Umgestaltung von Spielflächen
Im Jahr 2015 konnten folgende Maßnahmen umgesetzt werden:
 Ausbau des Skateparks Liebigstraße/Schlachthofstraße im Stadtteil Gartlage. 
 Ausbau des Bolzplatzes Bierbaumsweg mit Kunststoffbelag und Umgestaltung des 
KSP Bierbaumsweg im Stadtteil Dodesheide (B-Plan Nr. 63); Finanzierung mit 
Städtebaufördermitteln. Aufgrund der durchgehend feuchten Witterung und den 
daraus resultierenden schwierigen Bodenverhältnissen kann die Bepflanzung erst im 
Frühjahr 2016 durchgeführt werden. 
 Ausbau des KSP Wörthstrasse im Stadtteil Schölerberg; Finanzierung mit 
Städtebaufördermitteln. Die Bepflanzung erfolgt 2016.
Folgende KSP-Flächen wurden 2015 mit Investorenmitteln oder aufgrund vertraglicher Ver-
einbarungen durch den Investor bzw. den Osnabrücker ServiceBetrieb realisiert bzw. aufge-
wertet:
 Ausbau/Fertigstellung KSP Sandgrube Gretescher Weg in Da-
rum/Gretesch/Lüstringen (B-Plan 543) mit 2014 gezahlter Sicherheitsleistung;
 Ausbau KSP Bertha-von-Suttner-Straße im Stadtteil Sutthausen (B-Plan 466 Her-
mann-Ehlers-Straße/Nördlich An der Rennbahn);
 Ausbau KSP/Spielband Ursula-Flick-Straße im Stadtteil Westerberg, (B-Plan 571 
Wissenschafts- und Wohnpark Scharnhorstkaserne).
                                                           Seite: 2/4
2. Rückbau und Aufwertung von Spielflächen 
Nach Maßgabe des Spielplatzkonzeptes wurden 2015 die Plätze KSP Josefstraße (Stadtteil 
Schölerberg) und der KSP Blumenmorgen (Stadtteil Haste) zurückgebaut. 
3. Öffentlichkeitsarbeit
Die Maßnahmenumsetzung wurde weiterhin durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit begleitet. 
Dazu zählt neben einer intensiven telefonischen und schriftlichen Beratung der Bürgerinnen 
und Bürger auch die Wahrnehmung von Ortsterminen. 
Planung und Bau des Skateparks Liebigstraße/Schlachthofstraße erfolgte auf Grundlage der 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Der Skatepark wurde nach Fertigstellung am 31. 
Oktober 2015 im kleinen Rahmen feierlich eröffnet. Am 28.05.2016 findet nun mit 
Fördermitteln der Lotto-Sport-Stiftung ein großer Skate-Contest statt, zu dem auch 
überregionale Gäste erwartet werden. Ergänzt wird die Veranstaltung durch ein Familienfest 
im Bereich der angrenzenden Grünanlage. 
Die Kinderbeteiligung zur Planung des KSP und Bolzplatz Bierbaumsweg erfolgte in Form 
einer Zukunftswerkstatt, veranstaltet durch das städtische Kinder- und Jugendbüro und dem 
Quartierstreff Dodesheide-Ost. Der Bereich wird am 24.06.2016 im Rahmen eines 
Bolzplatzturnieres feierlich eröffnet. 
Die neu gestalteten Außenanlagen der Teutoburger Schule wurden im Herbst 2014 zum 
Spielen freigegeben. Die offizielle Eröffnung folgte mit einem bunten Fest und allen Beteilig-
ten am 30. Mai 2015. 
Im Rahmen eines Familienfestes wurden die Spielflächen Carl-Hermann-Gosling-Platz und 
Gustav-Heinemann-Platz am 10.05.2015 gemeinsam von der Stadt Osnabrück und dem 
Bürgerverein Katharinenviertel der Öffentlichkeit übergeben.
4. Bauleitplanung und Vermarktung
Nach dem Ratsbeschluss zur Umsetzung des Spielplatzkonzeptes wurde eine verwaltungs-
interne Arbeitsgruppe gebildet, die fortlaufend die laut Konzept empfohlenen Nachnutzungen 
für die aufgegebenen Spiel- und Vorbehaltsflächen überprüft und Empfehlungen zu den vom 
Spielplatzkonzept abweichenden Kaufanfragen ausspricht. 
Im Ergebnis der Prüfungen und der anschließend eingeleiteten Bebauungsplanverfahren 
konnten im Jahre 2015 für folgende Flächen die Bauleitplanverfahren und die Vermarktung 
eingeleitet bzw. abgeschlossen werden:
 Langenkamp im Stadtteil Schölerberg (B-Plan 251): Rechtskraft der 
Bebauungsplanänderung seit 2015; die Fläche mit den vier Reihenhausgrundstücken 
wurde im Januar 2016 an einen Bauträger veräußert. Aufgrund der Veräußerung 
muss eine neue Zufahrt zum Bolzplatz gebaut werden. Auf der verbliebenen Fläche 
soll 2016 als zusätzliches Angebot ein Beach-Volleyball-Feld eingerichtet werden.
 Tiemannstraße im Stadtteil Schinkel-Ost (B-Plan 89): Rechtskraft des Bebauungs-
plans seit Juni 2011, Verkaufsgespräche mit mehreren Interessenten wurden seitdem 
geführt. Ein Kaufinteressent ist nunmehr gefunden. Der Veräußerungsbeschluss des 
Rates ist am 01.03.2016 gefasst worden. Die Beurkundung des Kaufvertrages soll 
demnächst erfolgen.
 Heinrich-Pohlmann-Straße im Stadtteil Westerberg: Rechtskraft des Bebauungsplans 
Nr. 65 seit September 2014. Die beiden bebaubaren Grundstücke sind 2015 zum 
Kauf angeboten worden. Ein Kaufvertrag wurde bereits abgeschlossen, der Ab-
schluss des anderen Vertrages steht in nächster Zeit an.  
 Quartiersspielplatz Käthe-Kollwitz-Schule im Stadtteil Schölerberg (B-Plan Nr. 56): 
Aufgrund von Zwischennutzungen der Käthe-Kollwitz-Schule verschiebt sich das Be-
bauungsplanverfahren bis auf weiteres.
                                                           Seite: 3/4
 Blumenmorgen im Stadtteil Haste: Aufstellungsbeschluss Ende 2015 zum 
Bebauungsplan Nr. 45 – Grothausweg –. Auf dem Grundstück soll bis zur zweiten 
Hälfte 2016 ein Baugrundstück für ein Einfamilienhaus entwickelt werden.
 Zum Piepenkerl im Stadtteil  Eversburg: Aufstellungsbeschluss Ende 2015 zum 
Bebauungsplan Nr. 48 – Grußendorfstraße –. Hier soll bis zur zweiten Hälfte 2016 ein 
Baugrundstück für ein Einfamilienhaus entstehen.
 Josefstraße im Stadtteil Schölerberg: Aufstellungsbeschluss Ende 2015 zum 
Bebauungsplan Nr. 81 – Gebiet zwischen Teutoburger Straße, Osningstraße, Meller 
Straße und Miquelstraße –. Auf dem ehemaligen Spielplatzgrundstück soll zukünftig 
eine Bebauung für ein Mehrfamilienhaus ermöglicht werden.
5. Maßnahmenprioritäten im Jahr 2016
I. Verwendung der städtischen Finanzmittel im Jahre 2016
Ausbau GSP Hasepark
Für die geplante Anlage eines zweiten Osnabrücker Großspielplatzes im nördlichen Bereich 
des Haseparks wurde die Aufnahme in ein Städtebaufördermittelprogramm in Aussicht ge-
stellt, das allerdings vermutlich nicht vor 2018 greift. Planung und Bürgerbeteiligung sollen 
deshalb auf das Jahr 2017 verschoben werden.
Quartiersspielplatz Lothar-Schöller-Straße
Nachdem der Bolzplatz Mindener Straße fertiggestellt ist, soll auf dem Bolzplatz Lothar-
Schoeller-Straße in Darum/Gretesch/Lüstringen ein neuer Quartiersspielplatz entstehen. In 
dem Quartier zwischen Sandforter Straße, Mindener Straße und den Bahnanlagen leben 
derzeit 131 Kinder bis 18 Jahre. Die asphaltierte Bolzfläche soll entsiegelt werden und als 
Mehrgenerationenspielplatz zu einem Treffpunkt von Jung und Alt entwickelt werden.
Kinderspielplatz Bramscher Straße / Nähe Hasefriedhof
Für diesen Platz im Stadtteil Sonnenhügel ist in 2016 eine Umgestaltung/Aufwertung 
beabsichtigt.
II. Ausbau 2016 mit Investorenmitteln
In 2016 werden mit Investorenmitteln keine Spielplätze ausgebaut.
 
III. Ausbau 2016 mit Fördermitteln
In 2016 werden mit Fördermitteln keine Spielplätze ausgebaut.
 
IV. Rückbau 2016 und Aufwertung von Spiel- und Bolzplätzen
In 2016 wird im Rahmen des Gesamtstädtischen Spielplatzkonzeptes der Spielplatz Zum 
Piepenkerl zurück gebaut. Der nahe gelegene Kinderspielplatz im Bereich Querstraße / 
Grußendorfstraße wird die Funktion übernehmen. 
Nachdem die Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in 2015 für die 
Sanierung des Skateparks eingesetzt wurden, wird der OSB in 2016 wieder Ersatzbeschaf-
fungen im Bereich der Spielplätze durchführen. Derzeit wird eine Prioritätenliste erarbeitet.    
 
                                                           Seite: 4/4
V. Sonstiges
1. Bolzplatz Haster Weg
Auf dem ehemaligen VfL-Übungsplatz am Haster Weg ist im Frühjahr 2015 durch die Ausbil-
dungskolonne des Garten- und Landschaftsbaus im Osnabrücker ServiceBetrieb die erste 
Osnabrücker Freilauffläche für Hunde in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bolzplatz ent-
standen. Finanziert wurde die Hundefreilauffläche durch eine Spende der Fa. animonda pet-
care, Osnabrück.
2. Großspielplatz Lerchenstraße - Stellplatzsituation
Der 2013 eröffnete Großspielplatz Lerchenstraße erfreut sich großer Beliebtheit und die 
Spielangebote werden gut angenommen. Dies führt insbesondere an den Wochenenden 
oder feiertags zu Engpässen beim Stellplatzangebot. Die Verwaltung erprobt seit Beginn der 
Osterferien 2016 die Mitnutzung der Schulstellplätze. Da zu Zeiten des höchsten Park-
drucks (Wochenenden, Ferien und Feiertage) die Schule die Stellplätze selbst nicht benötigt, 
kann durch die Mitnutzung ggf. auf den Ausbau weiterer Stellplätze verzichtet werden. Im 
Gegenzug übernimmt der Osnabrücker ServiceBetrieb die Reinigung des Parkplatzes nach 
jedem Wochenende.