Umgestaltung Schlossgarten - Sachstandsbericht
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/7330
Datum: 2021-08-31
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 23.08.2021 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Osnabrücker ServiceBetrieb
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/7330
öffentlich
Umgestaltung Schlossgarten - Sachstandsbericht
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 09.09.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Freiräume erhalten und aufwerten
Sachverhalt:
Nachfolgend soll ein kurzer Sachstandsbericht zur Umgestaltung des Schlossgartens gege-
ben werden.
Mit den Arbeiten zur Umgestaltung des Schlossgartens wurde im Oktober 2020 begonnen. 
Die Fertigstellung war ursprünglich für Mitte August 2021 terminiert. Auf Grund verschiede-
ner Ursachen konnte dieser Termin nicht eigehalten werden und verschiebt sich um ca. 6 bis 
8 Wochen. 
Die wesentlichen Gründe für die Verschiebung des Fertigstellungstermines sind:
- Bedingt durch den Flächentausch mit dem Land Niedersachsen/der Universität im 
Bereich der Schlossterrasse haben sich die zu bearbeitenden befestigten Flächen 
deutlich um rd. 1.100 m² erhöht. 
- Die Lieferzeiten von Baumaterialien (insbesondere Flachstahl für die Beet- und 
Wegeeinfassungen) sowie von Einrichtungsgegenständen haben sich deutlich ver-
längert.
- Die Lieferzeiten der Natursteine aus Portugal haben sich insbesondere durch die 
Corona-Pandemie deutlich verlängert. 
Die Spielpergola ist weitestgehend fertiggestellt, kleine Restarbeiten erfolgen bis Anfang 
September.
Ein weiterer Baustein des Schlossgartens beinhaltet die Rekonstruktion der Natursteinmauer 
zum Schlosswall. 
Der Auftrag zur Ausführung wurde im Juni 2021 erteilt. Zur Komplettierung der Mauer muss-
te passendes Natursteinmaterial bestellt werden, welches Lieferzeiten von zwei Monate hat-
te. Um eine Kollision mit dem bis Juni noch nicht abgesagten Schlossgarten-Open-Air aus-
zuschließen, wurde die Ausführung daher direkt für den Zeitraum nach dem Festival termi-
niert. Zwischenzeitlich wurde dann das Festival abgesagt und es wurde bereits Ende August 
mit den Arbeiten begonnen. Die Fertigstellung des Bereiches wird Mitte/Ende September 
erfolgen.
Die Pflanzung der rund 30 Bäume sowie der mehrreihigen Hecke im Bereich der Spielpergo-
la konnte im Frühjahr abgeschlossen werden. Die Pflanzung von Stauden, Zwiebeln und 
Gehölzen findet im Laufe des Septembers statt.
Restaurierung der Allegorien, Ziervasen und Riesen
Der Zustandsbericht der Schlossgartenskulpturen wurde inzwischen von einem Restaurator 
erstellt und derzeit wird die Ausschreibung für die Restaurierung vorbereitet. Über die Win-
                                                           Seite: 2/2
termonate ist die Ausführung geplant, damit die Wiederaufstellung im Frühjahr 2022 bzw. 
nach Fertigstellung der Schlossterrasse im Sommer 2022 erfolgen kann. Diese Teilmaß-
nahme hat aber keine Auswirkung auf die Nutzbarkeit des Schlossgartens.
Die Freigabe der Gesamtanlage ist nach derzeitigem Stand für Anfang Oktober vorgesehen. 
Die bis dahin noch nicht trittfesten Rasenflächen im Bereich der Baustelleneinrichtungsflä-
chen (entlang der Fahrradstraße an der OsnabrückHalle) müssen noch für einen begrenzten 
Zeitraum mit Bauzaun gesichert bleiben und werden nach Narbenschluss frei gegeben. 
Die Wegeverbindungen werden jedoch ab Oktober alle zugänglich sein.
Anlage/n: keine
Gez. Fillep Gez. Donnermeyer