Zwischenbericht zum 31.08.2016 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/0118
Datum: 2016-11-11
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 02.11.2016 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/0118
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2016 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 22.11.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2016 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2016 um insgesamt 937.800,00 € verbessern.
Auf der Einnahmeseite ergibt sich eine Einnahmeverschlechterung um insgesamt 
196.000,00 €. 
Es zeichnet sich ab, dass Kosten für die Anmietungen für Flüchtlingsunterkünfte nicht so 
hoch ausfallen werden, wie ursprünglich angenommen. Die entsprechenden 
Nutzungsentschädigen durch den Fachbereich Integration, Soziales und 
Bürgerengagement werden entsprechend geringer ausfallen als geplant. 
Es wird erwartet, dass die Serviceleistungen sowie die Erlöse für Büromaterial, Porto 
und Kopierer nicht das geplante Niveau erreichen. Grund ist eine gesunkene Nachfrage der 
Fachbereiche.
Auf der Aufwandsseite ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen Verbesserungen 
von insgesamt 937.800,00 €. 
Bei den Miet- und Pachtzahlungen wird auf Grund geringer Anmietungen für 
Flüchtlingsunterkünfte mit Minderaufwendungen i.H.v. 253.000,00 € gerechnet.
Die Energiekosten werden voraussichtlich um rd. 296.000,00 € geringer ausfallen als 
kalkuliert, da der Winter 2015 / 2016 relativ mild war und Energiekosten für 
Flüchtlingsunterkünfte nicht wie ursprünglich geplant angefallen sind.
Bei den Personalkosten auf Grund der aktuellen Hochrechnung ist eine Reduzierung in 
Höhe von 306.000,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder 
verzögerte Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der 
Lohnfortzahlung fallen.
Die Gebäudeversicherungen enthalten sowohl die zu zahlenden Versicherungsprämien als 
auch die an andere städtische Gesellschaften weiterzuleitenden 
                                                           Seite: 2/2
Versicherungsentschädigungen. Insgesamt wird mit einem Mehraufwand von 230.000,00 € 
gerechnet. Dieser setzt sich zusammen aus Prämienerhöhungen und zusätzlichen Prämien 
für neue Gebäude (60.000,00 €) sowie einem relativ hohem Schadensaufkommen 
(170.000,00 €). Dem Schadensaufkommen stehen entsprechend höhere 
Entschädigungszahlungen entgegen, die in der Position Sonstige betriebliche Erträge 
enthalten sind.
 
Bei den Zinsaufwendungen wird mit Minderausgaben i.H.v. 580.000,00 € gerechnet, da 
eingeplante Kreditaufnahmen nicht im vorgesehen Umfang nötig waren und das Zinsniveau 
immer noch sehr niedrig ist. 
Lagebericht der Leitung
Rückübertragung Vitischanze
Auf Beschluss des Rates vom 02.02.2016 hat der Eigenbetrieb der Verlängerung des 
Erbbaurechts für das Gebäude Vitischanze keinen Gebrauch gemacht. Das Objekt geht zum 
01.11.2016 an den Eigenbetrieb über.
Herrichtung der Mannschaftsunterkünfte auf dem ehemaligen Kasernengelände Am 
Limberg
Bis zum Sommer diesen Jahres werden insgesamt 10 Mannschaftsunterkünfte auf dem 
ehemaligen Kasernengelände Am Limberg für die Unterbringung von Flüchtlingen 
hergerichtet. Die Überlassung erfolgt mietfrei. Die notwendigen Erstinstandsetzungskosten 
werden nach dem Haushaltsvermerk 3.6 zu Kapitel 6004 Titel 12101 des Bundes erstattet. 
Vorgesehen ist, dass bis zu 420 Flüchtlinge untergebracht werden können. 
Umstellung G8 auf G9
Inwieweit die Umstellung vom G8 auf G9 bei den Gymnasien einen baulichen 
Erweiterungsbedarf zur Folge hat, wird derzeit innerhalb der Verwaltung geprüft. Die 
räumlichen Rahmenbedingungen müssen bis zum Schuljahr 2020/2021 geschaffen sein.
Landwehrkaserne
Die Vermarktung des Baugebiets „Landwehrkaserne“ ist begonnen worden. 
Ringlokschuppen
Die Entwicklung des ehemaligen Ringlokschuppens wird sich weiter verzögern. 
gez. König
Anlagen:
- Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
- Investitionsbericht zum 31.08.2016
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
 
 
 
Erträge/Aufwendungen Plan 2016
Stand 
31.05.2016
Erwartung 
31.12.2016
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -51.407.300,00 -20.727.008,78 -51.039.700,00 367.600,00
*       Mieteinnahme Externe -1.839.700,00 -813.227,48 -1.839.700,00  
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -5.037.800,00 -2.087.887,45 -5.037.800,00  
*       Nutzungsentschädigungen -30.390.400,00 -12.502.428,66 -30.110.000,00 280.400,00
*       Erstattung von Nebenkosten -5.575.700,00 -2.323.052,21 -5.575.700,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -5.149.800,00 -2.138.467,75 -5.149.800,00  
*       Serviceleistungen -1.277.800,00 -434.709,23 -1.187.800,00 90.000,00
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -880.000,00 -343.867,96 -840.000,00 40.000,00
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.256.100,00 -83.368,04 -1.298.900,00 -42.800,00
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -350.000,00  -350.000,00  
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -850.000,00 -452.611,83 -1.021.600,00 -171.600,00
***   Summe Erträge -52.607.300,00 -21.179.620,61 -52.411.300,00 196.000,00
***   4. Materialaufwand 23.791.600,00 8.135.007,58 23.544.600,00 -247.000,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 644.000,00 280.091,24 689.000,00 45.000,00
**     4b Bezogene Leistungen 23.147.600,00 7.854.916,34 22.855.600,00 -292.000,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 4.364.000,00 1.713.486,62 4.111.000,00 -253.000,00
*       Energie- und Wasserbezug 4.979.000,00 2.163.780,85 4.683.000,00 -296.000,00
*       Gebäudereinigung 3.579.000,00 1.093.832,54 3.579.000,00  
*       Unterhaltung und Instandsetzung 6.377.400,00 1.774.143,70 6.377.400,00
*       Kosten Grundstücksverkehr 190.000,00 50.109,12 190.000,00  
*       Grundbesitzabgaben 1.845.800,00 40.368,99 1.845.800,00  
*       Gebäudeversicherungen 437.500,00 537.484,39 667.500,00 230.000,00
*       Postgebühren 520.000,00 229.199,76 530.000,00 10.000,00
*       Telekommunikation 293.000,00 119.921,57 310.000,00 17.000,00
*       Übrige Aufwendungen 561.900,00 132.588,80 561.900,00  
**    5. Personalaufwand 7.959.600,00 2.913.440,68 7.652.800,00 -306.800,00
*      5a Löhne und Gehälter 5.617.100,00 2.151.282,11 5.427.500,00 -189.600,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 2.342.500,00 762.158,57 2.225.300,00 -117.200,00
*     6. Abschreibungen 9.920.000,00 3.274.931,04 9.920.000,00  
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.410.200,00 685.321,22 1.410.200,00  
****  Summe Aufwände 43.081.400,00 15.008.700,52 42.527.600,00 -553.800,00
*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge     
*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.980.000,00 1.966.170,05 5.400.000,00 -580.000,00
**    Finanzergebnis 5.980.000,00 1.966.170,05 5.400.000,00 -580.000,00
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke -3.545.900,00 -4.204.750,04 -4.483.700,00 -937.800,00
Anlage zur VO/2016/
1
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2016
Investitionsmaßnahme Zeitplan Zur Verfügung
stehende Mittel Investitionsstatus
Beginn Ende Betrag Zeitplan Kostenverlauf
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
Grundsanierung / Neubau Mensa /
Umbau Ganztag
2017/2018 NN 1.900.000,00 €
Mit Vorlage 2016/7296 wurde die Verwaltung
beauftragt, für den Grundschulstandort Albert-
Schweitzer-Schule / Heilig-Geist-Schule zusammen
mit den Schulen ein Raumprogramm zur Umsetzung
eines Ganztagsbetriebs an beiden Schulen zu
erstellen und die weiteren Planungsschritte
einzuleiten. Die erste Projektbesprechung mit dem FB
40 hat bereits stattgefunden. Der FB 40 formuliert
zurzeit die Anforderungen.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Altstädter Schule
Innensanierung, Brandschutz und
Schadstoffbeseitigung
Mitte 2016 Nov-16 2.050.000,00 €
Die Räumlichkeiten werden sukzessive in Betrieb
genommen. Die komplett sanierte Schüler-WC-Anlage
ist wieder in Betrieb und die Archäologie kann im
Laufe des Septembers die Arbeit im Dachgeschoss
wieder aufnehmen. Die Arbeiten in den betroffenen
Klassenräumen (Schadstoffausbau und Herrichtung)
laufen zurzeit. Die Inbetriebnahme erfolgt
voraussichtlich nach den Herbstferien.
Der Kostenverlauf entwickelt sich bislang planmäßig.
Anne-Frank-Schule
Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2018 NN 2.884.000,00 €
Vor dem Hintergrund der noch unklaren Entwicklung
des Themas Inklusion und der noch unklaren
Auswirkungen auf die Förderschulen ruht die Planung
derzeit im Vorentwurfsstadium.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Anlage zur VO/2016/
2
Bernhard-Overberg-Schule
Erweiterung und Sanierung Mitte 2017 Mitte 2019 4.209.000,00 €
Die Vorentwurfsplanung liegt vor. Die Abstimmung mit
der Schule sowie die Einholung eines entsprechenden
Ratsbeschlusses soll in 2016 abgeschlossen werden,
so dass im Frühjahr 2017 mit der Genehmigungs- und
Ausführungsplanung begonnen werden kann. Ziel ist
der Baubeginn Mitte 2017 und eine Fertigstellung
Mitte 2019.
Im Zuge der Fortsetzung der Vorentwurfsplanung
wurde für die Sanierung und einem Um- und Ausbau
der Overbergschule mit angegliedertem
Ganztagsbereich inklusive einer Mensa mit
Ausgabeküche ein Investitionsvolumen von 4,209 Mio.
€ ermittelt. Dieser Betrag wird im Investitionsprogramm
des EB 23 bereitgestellt.
Bei dieser Maßnahme gibt es die Möglichkeit
Landesfördermittel aus dem
Kommunalinvestitionsförderpaket zu erhalten.
Berufsbildende Schulen am Pottgraben
Grundsanierung Fassade, Fenster
Feb-15 Feb. 16 2.542.000,00 €
Die begonnenen Sanierungsarbeiten sind im Frühjahr
2016 beendet worden. Im Bereich Haustechnik muss
noch die Erneuerung der Regenentwässerungsleitung
erfolgen.
Alle Schlussrechnungen liegen noch nicht vor. Das
Budget wird eingehalten.
Berufsschulzentrum Am Westerberg
Neubau Ernährungsbereich Jul-16 NN 5.600.000,00 €
Mit den Abbrucharbeiten des Küchentrakts wurde in
den Sommerferien begonnen. Der Bauantrag ist
gestellt. Die Ausbauplanung wird fortgeführt.
Die Kosten bewegen sich aktuell im berechneten
Rahmen.
Elisabeth-Siegel-Schule/
Abendgymnasium
Dach- und Fassadensanierung
NN NN 2.655.000,00 €
Die Planungen wurden fortgeführt. Für die Umsetzung
der Dach- und Fassadensanierung stehen aktuell zwei
Varianten, eine Teil- oder eine Gesamtsanierung, zur
Disposition.
Die ursprüngliche Planung (1,355 Mio. €) ging von
einer Dachsanierung und einer partiellen Erneuerung
der Fassade aus. Eine wirtschaftlich sinnvollere
Variante ist die komplette Sanierung des Gebäudes.
Dafür sind Kosten in Höhe von 2,655 Mio. €
vorgesehen, die im Investitionsprogramm bereitgestellt
werden.
Bei dieser Maßnahme gibt es die Möglichkeit
Landesfördermittel aus dem
Kommunalinvestitionsförderpaket zu erhalten.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2016
Investitionsmaßnahme Zeitplan Zur Verfügung
stehende Mittel Investitionsstatus
Beginn Ende Betrag Zeitplan Kostenverlauf
Anlage zur VO/2016/
3
Erich-Maria-Remarque Realschule
Sanierung eingeschossiger Trakt Mai-14 Aug-16 1.176.000,00 €
Der zu sanierende Bereich ist mit dem neuen
Schuljahr am 04.08.2016 wieder in Betrieb gegangen.
Momentan erfolgen noch Restarbeiten an den
Außenanlagen. Die Maßnahme ist danach
abgeschlossen.
Die zur Verfügung stehenden Mittel von insgesamt
1.176.000 € (800.000 € IP + 376.000 Mehrkosten über
Globalmittel Schulen (VO/5049/2015)) können
eingehalten werden.
Feuerwache II
Neubau Nordstr. NN NN 6.000.000,00 €
Die Teilnehmer am Architektenwettbewerb stehen
inzwischen fest. Insgesamt werden 20 Planungbüros
am Wettbewerb teilnehmen. Die Unterlagen wurden
im Juli versandt, ein Kolloquium fand im August statt.
Die Entwürfe werden bis Mitte Oktober eingereicht, die
Entscheidung des Preisgerichts fällt am 10.11.2016.
Im Anschluss daran kann eine Beauftragung erfolgen,
so dass im Januar 2017 mit der eigentlichen Planung /
Realisierung begonnen werden kann.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Franz-Hecker-Schule
Sanierung incl. Brandschutz
Apr.14: BA 1
Jul. 15: BA 2
Apr. 16: BA 3
Okt-16 845.000,00 €
Der Umbau des Verwaltungs- und Lehrerbereiches ist
inzwischen abgeschlossen. In den Herbstferien
erfolgen noch Restarbeiten. Danach ist die
Gesamtmaßnahme abgeschlossen.
Das Budget von 845.000 € (780.000 € + 65.000 €) wird
eingehalten.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v.
Suttner
Neubau Aula
Anfang 2014 Aug-16 5.503.000,00 €
Die Aula sowie der Küchentrakt sind nach den
Sommerferien mit einer offiziellen Eröffnungsfeier in
Betrieb genommen worden.
Das zur Verfügung stehende Budget wird eingehalten.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2016
Investitionsmaßnahme Zeitplan Zur Verfügung
stehende Mittel Investitionsstatus
Beginn Ende Betrag Zeitplan Kostenverlauf
Anlage zur VO/2016/
4
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v.
Suttner
Dach- und Fassadensanierung
Okt-16 NN 875.000,00 €
In den diesjährigen Herbstferien wird mit dem
Austausch der Fenster begonnen (Klassentrakt BvS,
GSG und Bibliothek). Die Ausführungsplanungen für
die Dach- und Fassadensanierung des
Fachklassentrakts laufen gegenwärtig. Eine
Umsetzung soll Mitte 2017 (Sommerferien) realisiert
werden.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v.
Suttner
Neubau Sporthalle
Ende 2017
Ende
2018 /
Anfang
2019
5.100.000,00 €
Das europaweite Vergabeverfahren (Beauftragung
von Planungsleistungen) mit entsprechenden Fristen
soll in 2016 abgeschlossen werden, so dass Anfang
2017 mit der Entwurfsplanung begonnen werden
kann. Der Baubeginn ist für Ende 2017 geplant, so
dass eine Fertigstellung bei einer Bauzeit von
mindestens einem Jahr Ende 2018 / Anfang 2019
avisiert werden kann.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Grundschule Hellern
Umbau/Sanierung für die Einrichtung
des Ganztagsbetriebes
Mitte 2017 NN 3.864.000,00 €
Entsprechend der Beratungen in den politischen
Gremien wurden zwei verschiedene weitere
Planungsvarianten auf Basis des beschlossenen
Raumprogrammes ermittelt. Die Varianten
unterscheiden sich in Bezug auf den bestehenden
eingeschossigen Trakt (Sanierung oder
Abriss+Neubau). Bei beiden Varianten sind die Kosten
für eine Schadstoffsanierung berücksichtigt. Der
Beginn der Baumaßnahme soll in den Sommerferien
2017 erfolgen, sofern die Finanzierung gesichert ist.
Aktuell wird geprüft, inwieweit Teile der Maßnahme
vorgezogen werden können. (VO/2016/7454)
Aufgrund der Ergebnisse des Schadstoffkatasters
fallen zusätzlich Kosten in Höhe von rd. 1,2 Mio. € an.
Der Betrag wird in den Erfolgsplan des EB 23
verschoben, da die Kosten für Schadstoffsanierungen
nicht aktivierungsfähig sind.
Für die Sanierung des bestehenden eingeschossigen
Traktes liegen die Kosten bei 5,17 Mio. €. Bei einem
Abriss und Neubau liegen die Kosten bei rd. 6,58 Mio.
€. Eine Beschlussfassung des Rates ist für den
15.11.2016 vorgesehen.
Bei einer Sanierung gibt es die Möglichkeit
Landesfördermittel aus dem
Kommunalinvestitionsförderpaket zu erhalten.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2016
Investitionsmaßnahme Zeitplan Zur Verfügung
stehende Mittel Investitionsstatus
Beginn Ende Betrag Zeitplan Kostenverlauf
Anlage zur VO/2016/
5
Grundschule Sutthausen
Neubautrakt Okt-15 Okt-16 2.360.000,00 €
Der Neubau wird noch in diesem Jahr fertiggestellt.
Der Rückumzug ist für die 43. KW geplant. Mitte
November erfolgt der Rückbau der Mobilklassen.
Der Kostenverlauf entwickelt sich weiterhin planmäßig.
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Sanierung der Gebäudehülle und
Innenbereich des  A-Traktes
Ende 2015 Mrz / Apr
2017 6.650.000,00 €
Die Arbeiten werden kontinuierlich fortgeführt. Im
Bereich der Oberstufe findet teilweise der Unterricht
wieder statt. Im Frühjahr 2017 soll die Maßnahme
fertiggestellt werden.
Die aktuelle Kostenberechnung sieht eine
Gesamtsumme in Höhe von 6,65 Mio. € vor. Die 3,65
Mio. € für die Innensanierung sind aus der Maßnahme
"Gesamtkonzeption" von der Darstellung verschoben
worden. Für die Sanierung der Gebäudehülle gibt es
die Möglichkeit der Finanzierung über
Landesfördermittel in Höhe von 3,0 Mio. €
(Kommunalinvestitionsförderpaket).
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Sanierung NW-Fachräume Ende 2016 Mrz / Apr
2017 500.000,00 €
Aufgrund der ersten Planungsüberlegungen erscheint
es sinnvoller, die Maßnahme im Zuge der Sanierung
des A-Traktes parallel durchzuführen. So können  z.
B. Kosten für die Baustelleneinrichtung eingespart
werden. Die Sanierung der NW-Fachräume wird daher
vorraussichtlich schon im Frühjahr 2017 beendet sein.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Sanierung der großen Sporthalle
Frühjahr
2017
Herbst
2017 1.470.000,00 €
Das Projekt befindet sich in der Vorentwurfsplanung.
Das Vergabeverfahren wird ca. 2 Monate dauern.
Gewünscht ist ein Baubeginn im April 2017 und eine
Fertigstellung nach den Sommerferien (August 2017).
Dies ist aber aktuell noch durch einen Terminplan zu
prüfen.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2016
Investitionsmaßnahme Zeitplan Zur Verfügung
stehende Mittel Investitionsstatus
Beginn Ende Betrag Zeitplan Kostenverlauf
Anlage zur VO/2016/
6
Kindertagesstätte am Limberg
Umbau ehemaliges Sanitätshaus Mitte 2015 Sep. /
Okt. 2016 1.245.000,00 €
Die Inbetriebnahme erfolgt planmäßig am 12.09.2016.
Unter Berücksichtigung der noch herzurichtenden
Außenanlagen wird die Maßnahme im Laufe des
Oktobers beendet werden.
Das zur Verfügung stehende Budget wird eingehalten.
Kita Haste
Umbau 2017 NN 865.000,00 €
Die Vorentwurfsplanung ist abgeschlossen. Das
Projekt soll in 2017 realisiert werden. Die Bauzeit
beträgt ca. 6 Monate.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Kindertagesstätte Spiel-und Sport
(OTB)
Grundsanierung
NN NN 927.000,00 €
Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der Phase
der Konzepterstellung. An dem Standort ist eine
Ganztages- und Krippenbetreuung notwendig.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Kindertagesstätte Turner Str.
Erweiterung Ende 2014 Aug-16 1.350.000,00 €
Die Inbetriebnahme des Neubaus ist wie geplant am
01.08.2016 erfolgt. Auch das Bestandsgebäude ist am
01.08.2016 in Betrieb gegangen. Im Bestandsgebäude
erfolgen aktuell noch diverse Restarbeiten.
Eine Überschreitung der Gesamtkosten ist aktuell nicht
zu erwarten.
Montessorischule
Sanierung 2018 NN 2.266.000,00 €
Die Sanierung des Therapiebades ist vor dem
Hintergrund der noch unklaren Entwicklung des
Themas Inklusion in das Jahr 2018 verschoben
worden.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2016
Investitionsmaßnahme Zeitplan Zur Verfügung
stehende Mittel Investitionsstatus
Beginn Ende Betrag Zeitplan Kostenverlauf
Anlage zur VO/2016/
7
Sanierung Teutoburger Schule /
Ersatzsporthalle KKS NN NN 4.828.000,00 € Es liegt noch keine Vorplanung vor. Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Wachsbleiche 52
Neubau Flüchtlingsunterkunft Apr-16 Mrz-17 1.450.000,00 €
Der Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Die
Ausbaugewerke werden aktuell fortgeführt. Die
Fertigstellung ist für Ende März 2017 geplant.
Der Kostenverlauf entwickelt sich weiterhin planmäßig.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2016
Investitionsmaßnahme Zeitplan Zur Verfügung
stehende Mittel Investitionsstatus
Beginn Ende Betrag Zeitplan Kostenverlauf