Sachstand der Planung und Umsetzung für die Mobilstationen in Haste und Düstrup im Zuge der Elektrifizierung der Buslinie 41
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2761-01
Datum: 2018-09-07
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 28.08.2018 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2761-01
öffentlich
Sachstand der Planung und Umsetzung für die Mobilstationen in 
Haste und Düstrup im Zuge der Elektrifizierung der Buslinie 41
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 06.09.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Verwaltung beantwortet die Anfrage der CDU-Fraktion wie folgt: 
1. Wann soll mit dem Bau der Mobilstationen in Haste und Düstrup begonnen werden 
und wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen?
Baubeginn für Tief- und Straßenbaumaßnahmen der Mobilstation in Düstrup war am 
27.08.2018 und Fertigstellung der baulichen Maßnahme für die Mobilstation ist der 
30.11.2018. 
Die Beauftragung der Tief- und Straßenbaumaßnahmen für die  Mobilstation Haste 
wurde am 28.08.2018 im Vergabebeirat beraten. Eine Beauftragung erfolgte am 
29.08.2018. Mit dem Bau der Mobilstation in Haste wird in Kürze begonnen. 
Fertigstellungstermin der baulichen Maßnahme ist der 30.11.2018.
Die Ausschreibung für die modularen Ausstattungselemente (u.a. 
Fahrradabstellanlage, Stele, Wartehäuschen) wurde an die Vergabestelle übergeben 
und wird am 16.10.2018 im Vergabebeirat beraten. Bei positivem Beschluss des 
Vergabebeirates kann eine Beauftragung an einen Metallbauer unmittelbar erfolgen. 
Fertigung und Installation (u.a. für die Mobilstationen in Haste und Düstrup) nehmen 
etwa 12 Wochen in Anspruch, sodass mit einer abschließenden Fertigstellung der 
Mobilstationen Anfang 2019 zu rechnen ist.  
2. Konnten Bedenken von Anwohnern und Geschäftsinhabern bezüglich des 
zukünftigen Standortes eines Glascontainers am Eberleplatz in Haste ausgeräumt 
werden, welche Alternativen wurden geprüft?
Als Folge eines mit mit Anliegern und Vertretern der Verwaltung durchgeführten 
Ortstermins, hat die Verwaltung durch das Planungsbüro IPW Alternativen zu dem 
bisher vorgesehenen Standort für Glas- und Altkleidercontainer an der Mobilstation in 
Haste prüfen lassen. 
Es wurden vier Varianten auf Flächen an der Schweriner Straße dargestellt und 
bewertet, die aufgrund der Lage und Dimensionierung grundsätzlich die Anlage eines 
Standortes für Glas- und Altkleidercontainer planerisch zulassen.
Die Varianten wurden hinsichtlich einzelner Kriterien, wie etwa Auswirkungen auf den 
Baumbestand, Auswirkungen auf Stellplätze, Anfahrbarkeit mit Pkw und Lkw und 
                                                           Seite: 2/2
Zufahrtssituation bewertet.
Im Ergebnis wird die bisherige Planung (Null-Variante) der Glas- und 
Altkleidercontainer an der Mobilstation in Haste beibehalten, da bei dieser Variante 
die Anfahrbarkeit für Nutzer und Entsorgungsfahrzeuge am besten gewährleistet 
werden kann, kein weiterer Baum fallen muss und sich die Fläche gänzlich in 
städtischem Besitz befindet. Die Belieferung des Einzelhandels wird grundsätzlich 
nicht eingeschränkt.
Es wird stets befürchtet und beobachtet, dass an Glas- und Altkleidercontainern 
Glasbruch und Vermüllung eintritt. Dies ist grundsätzlich nicht auszuschließen. Die 
Container an der Mobilstation in Haste werden von der Straße abgerückt und werden 
regelmäßig in 14-tägigem Rhythmus geleert. Diese Container sind einsehbar und 
ermöglichen eine soziale Kontrolle. Falls Glasbruch oder Vermüllung eintritt, kann 
dies über das städtische EMSOS-System gemeldet werden und über den OSB rasch 
eine Beseitigung erfolgen.