Sanierungsgebiet "Schinkel" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2024
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2578
Datum: 2023-11-21
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/5
Stadt Osnabrück 26.10.2023 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2578
öffentlich
Sanierungsgebiet "Schinkel"
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2024
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 30.11.2023 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 05.12.2023 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 05.12.2023 Ö Entscheidung
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht für 2024 
vorgeschlagenen städtebaulichen Maßnahmen für das Sanierungsgebiet "Schinkel" mit den 
zur Verfügung stehenden Städtebauförderungsmitteln vorrangig umzusetzen.
Der Rat nimmt die Planung der Sanierungsmaßnahmen für die Jahre 2025 bis 2029 zur 
Kenntnis.
Die im Jahr 2024 im städtischen Haushalt vorgesehenen Mittel in Höhe von 2.574.800 Euro 
werden freigegeben, bei vorläufiger Haushaltsführung wird dem vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn zugestimmt. 
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) 1.716.533 €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) -2.574.800 €
Summe - 858.267 €
Folgekosten (jährlich) -50.726,31 €
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr 2024.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
x  Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.), die vorhandenen Ansätze 
können reduziert werden (sh. Anlage).
 Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.
 Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt
 werden (Deckungsposition s. u.).
 Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für 
 das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen.
                                                           Seite: 2/5
Bei der Abrechnung von Sanierungsgebieten stellt es sich häufig als problematisch dar, dass 
erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbindlich festgelegt werden kann, ob Teile 
der Auszahlungen auch konsumtiv zu verbuchen sind. Um dies im Haushalt darzustellen, 
wurden für das Sanierungsgebiet Teile der Städtebauförderungsmaßnahmen auch 
konsumtiv für das Jahr 2024 eingeplant. In Summe werden die Auszahlungen den Betrag 
von  2.574.800 € aber nicht übersteigen.
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: 
Das Sanierungsgebiet weist einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund auf, 
die zum Teil in prekären Arbeits- und Wohnverhältnissen leben. Insbesondere das 
Quartiersmanagement kann einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe und für den sozialen 
Frieden im Quartier leisten, indem Projekte zwischen Alteingesessenen (auch mit 
Migrationshintergrund) und Neuzugewanderten initiiert und gefördert werden.
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
x  positiv
 negativ
 keine
Mit den vorgesehenen Zuschüssen für Gebäudesanierungsmaßnahmen können jährlich ca. 
350 t CO2-Emissionen reduziert werden. Die weiteren für 2024 vorgesehenen Maßnahmen 
haben keine oder sehr geringe Auswirkungen auf den Klimaschutz.
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: keine
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
Die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen für 2024 werden nicht umgesetzt.
G. Beteiligte Stellen: 
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Fachbereich Finanzen und Controlling
Osnabrücker ServiceBetrieb
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Fachbereich Soziales
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Stadtteile aufwerten
 Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen
 Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen
 Freiräume erhalten und aufwerten
 Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken
 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
 Energieverbrauch senken
 Vielfältiges soziales Miteinander stärken
 Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern
 Niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung ermöglichen
Sachverhalt:
Das Sanierungsgebiet „Schinkel“ wurde im Dezember 2018 in das Städtebauförderungs-
programm „Sozialer Zusammenhalt“ des Landes Niedersachsen aufgenommen. Für die 
Jahre 2018 bis 2022 wurden 6.216.000 € Fördermittel bewilligt, mit dem städtischen Anteil 
stehen insgesamt 8.410.111 € zur Verfügung.
Rund 3.366.963,60 € werden voraussichtlich bis Ende des Jahres 2023 verausgabt sein.
                                                           Seite: 3/5
Im Jahr 2023 wurden Städtebauförderungsmittel in Höhe von 880.000 € (100 %) zugesagt, 
die Bewilligung wird in Kürze von der NBank erwartet.
Für das Programmjahr 2024 hat die Stadt weitere Fördermittel in Höhe von 1.000.000 € 
(2/3) beim Land Niedersachsen beantragt.
Mit den nach aktuellem Stand zur Verfügung stehenden Barmitteln (100 %) können die für
2024 vorgesehenen Einzelmaßnahmen durchgeführt werden. Die Kosten- und
Finanzierungsübersicht schließt im Jahr 2024 mit einem Überschuss von rd. 1.172.347 € 
ab.
Der städtebauliche Rahmenplan für das Sanierungsgebiet als Grundlage für die 
räumliche und funktionale Entwicklung wurde in der Ratssitzung am 27.09.2022 
(Ratsvorlage VO/2022/1130) beschlossen. In der Kosten- und Finanzierungsübersicht wird 
auf die Positionen der Einzelmaßnahmen im Rahmenplan verwiesen.
Unter anderem sind folgende Maßnahmen im Jahr 2024 geplant:
Um den Akteuren vor Ort (Bewohnerschaft, Gewerbetreibenden, Vereinen etc.) ein Budget
bereitstellen und damit kleine Maßnahmen realisieren zu können, hat der Rat die Richtlinie 
für die Vergabe von Mitteln des Verfügungsfonds (KoFi Nr. 1.2) beschlossen (Ratsvorlage 
VO/2019/4217). Vierzehn Projekte konnten bisher bewilligt werden.
Seit November 2019 arbeitet das Quartiersmanagement (QM) (KoFi Nr. 1.3.1) als fester
Bestandteil des Städtebauförderprogramms in den strategischen Handlungsfeldern
Vernetzung der Akteure im Quartier, Aktivierung und Beteiligung, Öffentlichkeitsarbeit,
koordiniert und begleitet soziale Maßnahmen.
Für diese letztgenannte Aufgabe hat das QM zusammen mit Vernetzungsgremien, sozialen
Trägern und den relevanten städtischen Fachbereichen ein Integriertes 
Handlungskonzept (IHK) für die sozialen Maßnahmen und Aktivitäten im Quartier erstellt 
(VO/2022/0849). Es bildet den roten Faden für die Umsetzung von Maßnahmen in 
verschiedenen Handlungsfeldern wie z. B. Integration oder Bildung und Qualifizierung. 
Entwicklungsbedarfe werden mit entsprechenden Handlungsschritten hinterlegt.
Sowohl der städtebauliche Rahmenplan als auch das IHK sind auf der Internetseite des 
Sanierungsgebietes web.osnabrueck.de/sanierung-schinkel/startseite/ zu finden.
Für Informationen über die Arbeit und Maßnahmen im Sanierungsgebiet bucht die Stadt
regelmäßig eine Doppelseite in der Stadtteilzeitung „Mein Schinkel“, die das 
Quartiersmanagement gemeinsam mit der Stadt erstellt und gestaltet. Die Stadtteilzeitung 
erscheint viermal jährlich (KoFi Nr. 1.3.2). Weiterhin werden regelmäßig Flyer zur 
Information oder für Veranstaltungen (KoFi Nr. 1.3.3) erstellt und aktuell auch ein 
Informationsschild für den ersten Bücherschrank im Schinkel, der vor dem Stadtteilbüro in 
der Tannenburgstraße aufgestellt wurde.
Barrieren und „Angst-Räume“ sollen an den Bahnunterführungen reduziert werden (KoFi
Nr. 3.4.5). Die Maßnahmen an den Unterführungen an der Thomasburgstraße und an der 
Oststraße wurden bereits durchgeführt. In 2024 soll eine weitere Unterführung verschönert 
werden und ggfs. mit einer zusätzlichen Beleuchtung versehen werden.
Bei weiteren Einzelmaßnahmen (KoFi Nr. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6) ist vorgesehen, dass in 2024 
Planungen in Auftrag gegeben werden.
Durchgeführt werden soll auch die Aufwertung der öffentlichen Fläche an der Buersche 
Straße (KoFi Nr. 3.5.1.1), hier gibt es eine Kooperation mit der Hochschule Osnabrück, 
Fachrichtungen Sozial- und Landschaftsentwickler, deren Ergebnis abgewartet werden soll. 
Für den Ausbau und die Aufwertung einer weiteren unter KoFi Nr. 3.5.1 genannten Fläche 
                                                           Seite: 4/5
ist ebenfalls ein Betrag in 2024 eingeplant.
Wohnumfeldverbesserungen (KoFi Nr. 3.5.2) auf öffentlichen Flächen, z. B. für 
Maßnahmen für das geordnete Abstellen von Fahrrädern, Begrünungen und neue 
Baumstandorte usw., sind förderfähig, konkrete Einzelmaßnahmen sind noch zu definieren.
Für die Umgestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes wurde ein städtebaulicher 
Wettbewerb durchgeführt, mit dem Ziel den Platz aufzuwerten und neben seiner Bedeutung 
als Marktfläche auch als grüne Frei- und Veranstaltungsfläche auszubauen. Mit 
einstimmigen Beschluss wurde der Entwurf des Büros häfner jiménez betcke jarosch 
landschaftsarchitektur gmbh, Berlin ausgewählt.
Nachdem das formal notwendige VgV-Verfahren abgeschlossen ist, soll nun der Planungs-
auftrag an das Büro erteilt werden (VO 2023/2573).
Sobald die Entwurfsplanung vorliegt, wird diese dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.
Die Stadt hat sich für die Umgestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes um Fördermittel in 
Höhe von 2.132.000 € aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den 
Klimawandel“ beworben, denn Städtebauförderungsmittel sind nachrangig, wenn es die 
Möglichkeit gibt, andere Fördermittel zu akquirieren. Voraussichtlich wird der Antrag positiv 
beschieden, die Entscheidung des Bundes wird Ende des Jahres erwartet. 
Wenn die Stadt in das Bundesprogramm aufgenommen wird, kann die Anpassung der 
Verkehrsbereiche rund um den Pastor-Karwehl-Platz mit den für den Platz reservierten 
Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. Eine Kostenschätzung gibt es hierfür noch 
nicht. 
Unter 3.5.3 der KoFi wurden für das Jahr 2024 Planungskosten angesetzt.
Die Planung der Umgestaltung des Kinderspielplatzes Carl-Legien-Straße (KoFi 3.5.4.3)
wird im Frühjahr 2024 vergeben, mit einer Fertigstellung dieses Spielplatzes ist im Frühjahr 
2025 zu rechnen.
Der Bereich des Bolzplatzes, Kinderspielplatzes und Jugendbereichs am Jeggener 
Weg (KoFi Nr. 3.5.4.8) wird aktuell hergestellt, die Einzelmaßnahme wird im Frühjahr 2024 
fertiggestellt und mit einer Veranstaltung eröffnet. Für den Jugendbereich konnten weitere 
Fördermittel vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie (Programm `Startklar in die 
Zukunft´) eingeworben werden. 
Für das Außengelände rund um den Ostbunker (KoFi 3.5.4.9) ist eine Aufwertung 
vorgesehen, um die Flächen für die Nutzerinnen und Nutzer attraktiver zu gestalten.
Die Seitenbereiche der Tannenburgstraße (KoFi Nr. 3.6.1) sollen saniert
bzw. neugestaltet werden. Ein barrierefreier Ausbau ist geplant. Weiterhin könnte in einem 
ersten Abschnitt eine Fahrradstraße vom „Quartierseingang“ an der Buersche Straße über 
die Schinkelstraße, die Oststraße und schließlich die Tannenburgstraße bis zur 
Schützenstraße (KoFi Nr. 3.4.9) hergestellt werden. Diese Einzelmaßnahme befindet sich 
noch in der verwaltungsinternen Abstimmung (verkehrsrechtliche Fragestellungen sind 
noch zu klären), eventuell kann die Umsetzung dieser beiden Maßnahmen zusammen 
vergeben werden.
Für die Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (KoFi
Nr.4.2.1) an privaten Gebäuden besteht weiterhin ein hoher Beratungsbedarf.
Bisher wurden 281 Erstberatungen durchgeführt, 157 Gebäude-Checks der
Verbraucherzentrale vermittelt und 90 Zuschüsse zum Austausch von E-Geräten beantragt. 
51 Modernisierungsverträge über Zuschüsse durch die Städtebauförderung und drei 
Vereinbarungen zur erhöhten steuerlichen Absetzung konnten bisher abgeschlossen 
werden.
Nach der städtischen Richtlinie sind auch Wohnumfeldmaßnahmen förderfähig. Ein erster
                                                           Seite: 5/5
Vertrag konnte mit einer der Wohnungseigentümergemeinschaften am Jeggener Weg für
Mülleinhausungen abgeschlossen werden. 
Der Sanierungsträger der Stadt (KoFi Nr. 5.1) unterstützt die Verwaltung bei der 
Durchführung der Gesamtsanierungsmaßnahme und führt unter anderem eine Beratung zu 
Gebäudemodernisierungen und zu Fördermitteln im Stadtteilbüro durch.
Die geschätzten Gesamtkosten liegen für die in 2024 geplanten städtebaulichen
Maßnahmen bei rund 2,574 Mio. Euro. Der in der angefügten Übersicht dargestellte
Mittelbedarf ist eine aktuelle Einschätzung, ohne eine tatsächliche Realisierung der
Maßnahmen im angegebenen Zeit- und Kostenrahmen vorhersagen zu können.
Unter B. Einnahmen wurde bei der Beantragung der Gesamtsanierungsmaßnahme ein 
pauschaler Betrag für Einnahmen aus NKAG-Beiträgen und sonst. Erlösen pauschal 
400.000 € eingetragen. Durch die Entscheidung des Rates keine NKAG-Beiträge mehr in 
der Stadt zu erheben, wurden die Einnahmen auf 0 Euro reduziert. Sonstige Erlöse sind 
nicht ersichtlich. Dadurch ist der Gesamtkostenrahmen aktuell rd. 400.000 € zu hoch und 
wird im Laufe der Sanierungszeit anzupassen sein.
Am 14.11.2023 tagte der Sanierungsbeirat für das Sanierungsgebiet, das Ergebnis 
bezüglich der für 2024 vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen wird in der Sitzung des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 30.11.2023 mündlich vorgetragen.
gez. Clodius
Anlage/n:
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2024
Maßnahmenkonzept Rahmenplan
Finanzielle Auswirkungen investiv
Sanierungsgebiet "Schinkel"
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Fortschreibung 2024
Stand: 06.11.2023
Rahmenplan
Pos.-Nr.
A
u
s
g
a
b
e
n    
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 
2019
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel    
2020
Ausgaben  
Städtebau-
fördermittel    
2021
Ausgaben    
Städtebau-
fördermittel       
2022                 
Ausgaben   
Städtebau-
fördermittel       
2023
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
 2024
Bedarf     
Städtebau-
fördermittel       
2025
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
2026
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
2027
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
2028
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
2029ff
gesamt Plan
A. Ausgaben  
1. Weitere Vorbereitung
   1.1. Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebaulicher Wettbewerb, Neuordnungs-
           konzepte "Quartiersmitte und Quartierszentrum", Nutzungskonzepte, 
           Verkehrsgutachten, sonstigen Untersuchungen und Gutachten 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 €
      1.1.1.   städtebaulicher Rahmenplan 20.866,65 € 66.840,84 € 34.435,63 € 122.143,12 €
      1.1.2.   städtebaul. Wettbewerb Pastor-Karwehl-Platz A04 125.000,00 € 125.000,00 €
   1.2.   Einrichtung und Bewirtschaftung eines Verfügungsfonds E03 1.969,97 € 2.024,68 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €  33.994,65 €
   1.3.   Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit D03
      1.3.1.   Quartiersmanagement 0,00 € 94.282,50 € 120.343,92 € 114.245,95 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 €  1.078.872,37 €
      1.3.2.   Stadtteilzeitung, Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen 1.308,42 € 5.590,14 € 11.550,14 € 16.299,37 € 17.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €  151.748,07 €
      1.3.3.   Bürgerinformation / -beteiligung / -veranstaltungen 2.547,20 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €  32.547,20 €
      1.3.4.   Abschlussdokumentation 5.000,00 € 5.000,00 €
   1.4.   Miete Stadtteilbüro 3.966,69 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 €  65.167,05 €
Zwischensumme 7.822,31 € 127.539,33 € 207.504,91 € 173.805,67 € 283.800,04 € 186.800,04 € 186.800,04 € 186.800,04 € 161.800,04 € 161.800,04 € 5.000,00 € 1.689.472,46 €
2. Grunderwerb
   2.1.   Grunderwerb im geringfügigen Umfang kann bei der Umsetzung von Straßenbau-
             maßnahmen erforderlich sein  3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 €
   2.2.   Grunderwerb Gemeinbedarf  0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 7.000,00 €
3. Ordnungsmaßnahmen
   3.1.   Maßnahmen zur Bodenordnung durch Umlegung oder Grenzregelung, 
             Neuvermessung von Grundstücken  
   3.2.   Umzug von Bewohnern  
   3.3.   Abbruchmaßnahmen 20.000,00 € 20.000,00 €
      3.3.1.   Abbruchmaßnahmen im Rahmen der Neuordnung (z.B. Rückbau von Garagen) 115.000,00 € 115.000,00 €
   3.4.   Umgestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen  
      3.4.1.   Neuordnung im Kreuzungsbereich (Schützenstraße / Buersche Straße / Mindener 
                   Straße) zu einem Quartierszentrum (ca. 3.500 m² x 200,00 €/m²)
A01
350.000,00 € 350.000,00 € 700.000,00 €
      3.4.2.   Maßnahmen zur Aufwertung der Quartiersmitte entlang der Schützenstraße mittels 
                  Schaffung von Aufenthaltsqualitäten an den Straßenanlagen (bauliche Maßnahmen 
                  beidseitigen ca. 2.400 m² x 200,00 €/m²)
B05
336.000,00 € 336.000,00 €
      3.4.3.   Beidseitige bauliche Aufwertung der Nebenanlagen in der Buersche Str. auf 
                   einer Fläche von etwa 4.200 m² x 100 €/m²
A01
40.000,00 € 280.000,00 € 100.000,00 € 420.000,00 €
      3.4.4.   Beidseitige bauliche Aufwertung der Nebenanlagen in der Mindener Str. auf 
                   einer Fläche von ca. 3.900 m² x 100 €/m²
B11
40.000,00 € 0,00 € 350.000,00 €  390.000,00 €
      3.4.5.   Reduzierung von Barrieren und Angsträumen an den Bahnunterführungen 
                   (Kreuzstr., Thomasburgstr., Schinkelstr., Tiefstraße-, Oststraße, Schützenstraße)
B09, C16
3.493,25 € 11.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 114.493,25 €
      3.4.6.   Gestalterische Aufwertung der Eingangstore / Zufahrtstraßen zum Stadtteil 
                   (Hamburger/ Rotenburger Str., Buersche Str.) ca. 2.000 m² x 140 €/ m ²
C01
3.363,00 € 100.000,00 € 180.000,00 € 283.363,00 €
      3.4.7.   Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Querungsmöglichkeiten, Nebenanlagen, 
                   Lärmschutzmaßnahmen) pauschal
B04, B10, 
C14 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 300.000,00 €
      3.4.8.   Maßnahmen zur Errichtung von Mobilpunkten (Carsharing, Möglichkeiten des 
                   Verkehrsträgerwechsels etc.) pauschal für einen Standort
B12, B13
105.000,00 € 105.000,00 €
      3.4.9.   Herstellung der Fahrradstraßen Oststraße u. Tannenburgstraße B06, B07, B10 200.000,00 € 200.000,00 €
   3.5.   Attraktivierung der öffentlichen Grün-, Spiel- und Aufenthaltsflächen  
      3.5.1.   Ausbau, Aufwertung und Neuordnung öffentlicher Grün- und Freiflächen 
                   Schinkelstraße u.a.
C07, C10
 90.000,00 € 200.000,00 € 290.000,00 €
         3.5.1.1.   Aufwertung Buerschestr. öffentl. Freifläche C01 100.000,00 € 100.000,00 €
         3.5.1.2.   Grünfläche Wissinger Straße (ca. 2.305m²) 100.000,00 € 100.000,00 €
      3.5.2.   Wohnumfeldverbesserung im Bereich Heiligenweg, Franz- Wieber- Str., 
                   Sophienhof, Schützenstr., Bahndamm, Thomasburgstr., Belmer Str., Ebertallee, 
                   Tiefstr. insb. zur Aufwertung u. Neuordnung, Rosenburg
A01, B12, 
C04, C12
 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €  300.000,00 €
         3.5.2.1.   Wohnumfeldverbesserung im Bereich Jeggener Weg zur Aufwertung u. 
Neuordnung
A03  100.000,00 € 100.000,00 €
      3.5.3.   Aufwertung und Umgestaltung Pastor-Karwehl-Platz / Ebertallee A04  400.000,00 € 1.125.300,00 € 607.000,00 € 2.132.300,00 €
      3.5.4.   Ausbau und Aufwertung vorhandener Spiel-, Sport- und Bolzflächen:
                   Rotenburger Str., Franz-Wieber-Str.,  Kemnader Feld
C04, C07, 
C08, C10  140.000,00 € 140.000,00 €
         3.5.4.1.   Großspielplatz Hasepark 18.700 m²x48 €/m², inkl. WC-Anlage und Schild C18 36.021,01 € 716.998,51 € 151.094,75 € 6.090,68 € 910.204,95 €
         3.5.4.2.   Mehrgenerationenspielplatz Schützenstraße 2.792 m²x145 €/m² C02 28.108,53 € 376.891,47 € 405.000,00 €
         3.5.4.3.   Spielplatz Carl-Legien-Str.  3.250 m ²x 123,00 €/m² C06 100.000,00 € 300.000,00 € 400.000,00 €
         3.5.4.4.   Spielplatz Grenzweg C19 4.500,00 € 43.259,48 € 719,00 € 48.478,48 €
         3.5.4.5.   Spielplatz Tannenburgstraße C03 60.134,47 € 60.134,47 €
         3.5.4.6.   Scooter-Anlage am Hasepark C11 129.053,20 € 40.300,10 € 169.353,30 €
         3.5.4.7.   Freiflächen Heinz-Fitschen-Haus, Heiligenwegschule ca, 12.000 m² C09 60.000,00 € 840.000,00 € 900.000,00 €
         3.5.4.8.   Bolzplatz Jeggener Weg, Spiel- & Freiflächen (Herstellung) C05 228.000,00 € 100.000,00 € 328.000,00 €
         3.5.4.9.   Spielplatz Oststr./Ostbunker C08 100.000,00 € 100.000,00 €
      3.5.5.   Baumneupflanzungen im gesamten Sanierungsgebiet C12  25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 €
   3.6.   Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit B16, C01, C14  30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 100.000,00 €
      3.6.1.   Tannenburgstr. Überarbeitung Seitenstreifen (ca 1.000 m² x 200 €/m²) C15 200.000,00 € 200.000,00 €
Sanierungsgebiet "Schinkel"
Kosten- und Finanzierungsübersicht
   3.7.   Sonstige Ordnungsmaßnahmen wie Härteausgleich; Bewirtschaftungsverluste 
             für Grundstücke des Treuhandvermögens, für Änderungen und Folge-
             maßnahmen im Bereich der öffentlichen Ver- und Entsorgung  5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 €
   3.8.   Kunst im öffentlichen Raum (z.B. Neuaufstellung Brückenpfeiler Schinkelbrücke) C17 25.000,00 € 25.000,00 €
   3.9.   Aufwertung u. Neuordnung Blockinnenbereich Schützenstraße, 
Thomasburgstraße
A05 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 36.021,01 € 716.998,51 € 277.451,00 € 266.646,36 € 656.910,57 € 1.875.000,00 € 2.906.300,00 € 2.212.000,00 € 515.000,00 € 455.000,00 € 5.000,00 € 9.922.327,45 €
4. Baumaßnahmen
   4.1.   Öffentliche Baumaßnahmen
      4.1.1.   Schaffung eines Integrations- und Kreativzentrums als eine Gemeinbedarfs- und 
                   Folgeeinrichtung (für eine Größe von ca. 500 m²)
D01
300.000,00 € 500.000,00 € 800.000,00 €
      4.1.2.   Quartiersgarage (Zuschüsse für 20 Stellplätze) B03 240.000,00 € 240.000,00 €
   4.2.   Private Gebäudemodernisierungen A02, E01
      4.2.1.   Zuschüsse für die Sanierung und Modernisierung von Gebäuden 
                   (für ca. 220 Wohnungen bei einem angenommenen Zuschuss von c. 20 % 
                   pro Whg.), inkl. Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit hinsichtlich 
                   behinderten- und seniorengerechten Zugänglichkeiten 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 272.000,00 €  1.172.000,00 €
         4.2.1.1.   Private Modernisierungen 2020 (Belmer Straße 17 [1], Weymannstraße 2) 3.432,54 € 3.432,54 €
         4.2.1.2.   Private Modernisierungen 2021 (Belmer Straße 17 [2], 29, 74; Blücher-
                         straße 51, 53, Finkenweg 10, 16; Hafkemeyerweg 4; Jägerstraße 16; 
                         Kanonenweg 2D, 4D, 6B; Mindener Straße 58; Oststraße 22; Rotenburger 
                         Straße 5;Tannenburgstraße 17; Venloer Straße 14) 52.051,33 € 52.051,33 €
         4.2.1.3.   Private Modernisierungen 2022 (Schützenstraße 59, Belmer Str.74; 
                         Kanonenweg 4D; Kemnader Feld 7; Finkenweg 16; Mindener Straße 20; 
                         Jägerstraße 14; Venloer Straße 14; Blücher Str. 41; Blücherstr. 43; 
                         Schützenstr. 43; Hafkemeyerweg 18; Blücherstr. 37; Mindener Str. 58; 
                         Tannenburgstr. 70; Jeggener Weg 1-37; Mindener Str. 75; Scharnhorststr. 9) 30.191,92 € 30.191,92 €
         4.2.1.4.   Private Modernisierungen 2023  ( Schützenstraße 43, Mindener Straße 58, 
                         Venloer Straße 14, Mindener Straße 75, Scharnhorststraße 9, Lüstringer 
                         Straße 3, Schinkelstr.9, Mindener Straße 75, Scharnhorststraße 8, 
                         Tannenburgstr.60, Franzstr.10, Annastraße 10, Tannenburgstraße 70, 
                         Theodor-Körner-Straße 4, Buersche Straße 103, Tannenburgstr.17, 
                         Blücherstr. 63, Belmer Straße 34/36)  160.000,00 € 160.000,00 €
         4.2.1.5.   Private Modernisierungen 2024  ( u. a.  ...) 400.000,00 € 400.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 3.432,54 € 52.051,33 € 30.191,92 € 160.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 600.000,00 € 800.000,00 € 512.000,00 € 0,00 € 2.857.675,79 €
5.  Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.
   5.1.   Trägerleistung, 6 %  der förderfähigen Kosten ohne Grunderwerb 12.209,70 € 79.829,46 € 93.115,11 € 71.633,83 € 110.000,00 € 110.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 100.000,00 € 90.000,00 € 60.000,00 € 936.788,10 €
Zwischensumme 12.209,70 € 79.829,46 € 93.115,11 € 71.633,83 € 110.000,00 € 110.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 100.000,00 € 90.000,00 € 60.000,00 € 936.788,10 €
Summe der Ausgaben 56.053,02 € 927.799,84 € 630.122,35 € 542.277,78 € 1.210.710,61 € 2.574.800,04 € 3.499.100,04 € 3.104.800,04 € 1.577.800,04 € 1.219.800,04 € 70.000,00 € 15.413.263,80 €
Summe der Ausgaben bis zum jew. Haushaltsjahr (kumuliert) 56.053,02 € 983.852,86 € 1.613.975,21 € 2.156.252,99 € 3.366.963,60 € 5.941.763,64 € 9.440.863,68 € 12.545.663,72 € 14.123.463,76 € 15.343.263,80 € 15.413.263,80 €
Stand der Umsetzung der Gesamtmaßnahme in % 0,36% 6,38% 10,47% 13,99% 21,84% 38,55% 61,25% 81,40% 91,63% 99,55% 100,00%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029ff
B. Einnahmen
Die Einnahmen aus NKAG-Beiträgen sowie aus sonstigen Erlösen  werden vorerst pauschal 
geschätzt 0,00 €
C. Durch die Einnahmen nicht gedeckte Kosten
Gesamtkosten (des jew. Haushaltsjahres) 56.053,02 € 927.799,84 € 630.122,35 € 542.277,78 € 1.210.710,61 € 2.574.800,04 € 3.499.100,04 € 3.104.800,04 € 1.577.800,04 € 1.219.800,04 € 70.000,00 € 15.413.263,80 €
Gesamtkosten (kumuliert) 56.053,02 € 983.852,86 € 1.613.975,21 € 2.156.252,99 € 3.366.963,60 € 5.941.763,64 € 9.440.863,68 € 12.545.663,72 € 14.123.463,76 € 15.343.263,80 € 15.413.263,80 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel
Kassenwirksame Mittel (3/3) (des jw. Haushaltsjahres) gem. Bewilligung 2022 955.555,56 € 673.888,89 € 1.647.333,33 € 834.333,33 € 699.000,00 € 2.304.000,00 € 1.296.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.410.111,11 €
Kassenwirksame Mittel (3/3) kumuliert 955.555,56 € 1.629.444,45 € 3.276.777,78 € 4.111.111,11 € 4.810.111,11 € 7.114.111,11 € 8.410.111,11 € 8.410.111,11 € 8.410.111,11 € 8.410.111,11 € 8.410.111,11 €
Überschuss (+) bzw. Unterdeckung (-) kumuliert 899.502,54 € 645.591,59 € 1.662.802,57 € 1.954.858,12 € 1.443.147,51 € 1.172.347,47 € -1.030.752,57 € -4.135.552,61 € -5.713.352,65 € -6.933.152,69 € -7.003.152,69 €
 
 
L    
Städtebaulicher Rahmenplan Schinkel 
eine räumliche Konzeption für Osnabrück Schinkel 
 
Maßnahmenkonzept 
 
Stand: August 2022 
 
 
 

 
2 
 
Maßnahmenliste 
Handlungsfeld A: Vertiefungsbereiche 
A 01  Rosenburg Umfeldgestaltung 
A 02  Rosenburg Weiterentwicklung 
A 03  Wohnumfeldverbesserung Jeggener Weg 
A 04  Neuordnung und Gestaltung Pastor-Karwehl-Platz und Ebertallee 
A 05  Blockinnenbereich Schützenstraße Thomasburgstraße 
 
Handlungsfeld B: Mobilität und Verkehr 
B 01  Prüfung der Fahrtgeschwindigkeiten des ÖPNV 
B 02  Umwidmung von Straßen 
B 03  Schaffung von Quartiersgaragen 
B 04  Verlagerung von Stellplätzen 
B 05  Gestaltungskonzept Schützenstraße 
B 06 Fahrradstraße Oststraße 
B 07  Fahrradstraße Tannenburgstraße 
B 08  Fahrradstraße Belmer Straße 
B 09  Reduzierung der Barrierewirkung und Gestaltung der Bahnunterführung 
B 10  Einbahnstraße Belmer Straße 
B 11   Fahrstreifen Mindener Straße 
B 12   Installation Radboxen 
B 13  Installation Radanlehnbügel 
B 14  Angebot Fahrrad-Leihsysteme 
B 15  Carsharing Angebote 
B 16  Querungsmöglichkeiten 
 
Handlungsfeld C: Öffentliche und private Freiflächen 
C 01  Aufwertung Stadteingänge  
C 02  Gestaltung Mehrgenerationenspielplatz Schützenstraße  
C 03  Gestaltung Grünflächen und Spielplatz Tannenburgstraße 
C 04  Gestaltung Grünflächen und Spielplatz Bruchdamm/Franz-Wieber-Straße 
C 05  Gestaltung Spiel- und Freifläche Jeggener Weg 
C 06  Gestaltung Spiel- und Freibereich Carl-Legien-Straße 
C 07  Gestaltung Spiel- und Freibereich Wissinger Straße 
C 08  Gestaltung Spiel- und Freibereich Ostbunker 
C 09  Gestaltung Freibereich Heinz-Fitschen-Haus 
C 10  Spielplatz Rotenburger Straße 
C 11   Scooteranlage am Hasepark 
C 12   Baumneupflanzungen  
C 13  Ausbau Grüner Hauptwegeverbindungen 
C 14  Überarbeitung Seitenbereiche 
C 15  Überarbeitung Seitenbereiche Tannenburgstraße 
C 16  Gestaltung Bahnunterführungen 
C 17   Kunst im öffentlichen Raum 
 
3 
 
C 18  Gestaltung Großspielplatz Hasepark 
C 19  Gestaltung Kinderspielplatz Grenzweg 
 
Handlungsfeld D: Soziales und Gemeinschaft 
D 01  Schaffung Integrations- und Kreativzentrum 
D 02  Ergänzung des Jugendtreffs Ostbunker 
D 03  Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Handlungsfeld E: Planung und Management 
E 01  Modernisierung und Sanierung von Bestandsgebäuden (nicht verortbar) 
E 02  Standortmanagement für gewerbliche Entwicklungen (nicht verortbar) 
E 03  Verfügungsfonds (nicht verortbar) 
  
 
4 
 
 
 
5 
 
  
 
6 
 
 
A 01  |  ROSENBURG UMFELDGESTALTUNG 
 
Handlungsfeld A | Vertiefungsbereiche 
Ziele ▪ Aufwertung des öffentlichen Raumes 
▪ Verbesserung der Erschließungssituation 
▪ Ökologische Aufwertung der Flächen 
▪ Sicherstellung der Barrierefreiheit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Aufwertung des Umfeldes des bestehenden Einzelhandelsstan-
dortes 
▪ Überarbeitung der Auftaktsituation in Richtung Buersche 
Straße 
▪ Neugestaltung der Bushaltestelle 
▪ Begrünung des öffentlichen Raumes (Agnesstraße, Mittelburg-
straße, Annastraße, Buersche Straße) 
▪ Prüfung der Nutzbarkeit der Stellplatzflächen außerhalb der 
Öffnungszeiten als Wunsch der Anwohner 
▪ Prüfung neuer Baustrukturen südlich der Buersche Straße 
▪ Überarbeitung der Kreuzungssituation Mindener / Buersche / 
Belmer und Schützenstraße 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ In Kombination mit Maßnahme A 02 Rosenburg Neubau 
▪ In Kombination mit Maßnahme C 01 Aufwertung Stadteingänge 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück, Grundstückseigentümer 
Finanzierung Stadt Osnabrück, Grundstückseigentümer 
Realisierungszeitraum Kurz- bis mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme  (KoFi Nr. 3.4.3, 3.5.1, 3.5.5) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm Städtebauförderrichtlinie (R-StBauF) 
 

 
7 
 
 
A 02  |  ROSENBURG WEITERENTWICKLUNG 
 
Handlungsfeld A | Vertiefungsbereiche 
Ziele ▪ Städtebauliche Aufwertung 
▪ Verbesserung der Erschließungssituation 
▪ Ökologische Aufwertung der Flächen 
▪ Verbesserung der Zugänglichkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Weiterentwicklung oder Neubau der Einzelhandelsimmobilie 
▪ Bessere Ausnutzung des Grundstücks, Überarbeitung der 
Raumbildung/-kanten 
▪ Prüfung möglicher Nutzungskonzepte (gemischte Nutzung, 
Schaffung von Wohnraum) 
▪ Attraktive Öffnung in Richtung Buersche Straße 
▪ Größtmögliche Entsiegelung von Freiflächen 
▪ Integration einer Quartiersgarage 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme A01 Rosenburg Umfeldgestal-
tung 
▪ Kombination mit Maßnahme B03 Schaffung von Quartiersga-
ragen 
Maßnahmenträger Grundstückseigentümer 
Finanzierung Grundstückseigentümer 
Realisierungszeitraum langfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Noch nicht bestimmbar  
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF (anteilige Förderung privater Maßnahmen möglich) 
  

 
8 
 
 
A 03  |  WOHNUMFELSVERBESSERUNG JEGGENER WEG 
 
Handlungsfeld A | Vertiefungsbereiche 
Ziele ▪ Städtebauliche und freiräumliche Aufwertung des Wohnumfel-
des 
▪ Verbesserung der inneren Erschließung 
▪ Nutzbarmachung der Freiflächen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Neugestaltung und Zonierung der großzügigen Freiflächen 
▪ Schaffung von Nutzungszuweisungen (öffentlichere und priva-
tere Bereiche, Spielbereiche, etc.) durch bspw. raumbildende 
Gehölzstrukturen oder Neubauten 
▪ Installation von Aufenthalts- und Spielangeboten 
▪ Prüfung einer möglichen Nachverdichtung 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Einbeziehung der Anwohnerschaft 
▪ Notwendige Zusammenarbeit mehrerer Eigentümervertretun-
gen 
Maßnahmenträger Eigentümer 
Finanzierung Eigentümer 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Noch nicht bestimmbar je nach Planungsvariante (KoFi Nr. 3.5.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF (anteilige Förderung privater Maßnahmen möglich) 
 
  

 
9 
 
 
A 04  |  NEUORDNUNG UND GESTALTUNG PASTOR-KARWEHL-PLATZ  
             UND EBERTALLEE 
 
Handlungsfeld A | Vertiefungsbereiche 
Ziele ▪ Freiräumliche Aufwertung des öffentlichen Raumes 
▪ Schaffung einer attraktiven, nutzbaren Freifläche 
▪ Sicherstellung der Wochenmarktnutzung 
Merkmale / Beschreibung ▪ Neugestaltung der Platzfläche und angrenzender Straßen-
räume als Treffpunkt im Stadtteil für alle Generationen 
▪ Schaffung von Aufenthalts- und Spielangeboten 
▪ Entsiegelung und Begrünung von Teilbereichen 
▪ Reduzierung der Verkehrsflächen 
▪ Etablierung Fahrradabstellmöglichkeiten, Car-Sharing-Ange-
bote, ggf. E-Lademöglichkeiten 
▪ Durchführung eines Qualifizierungsverfahrens (z.B. freiraum-
planerischer Wettbewerb) 
▪ Aufstellen einer Parkraumanalyse als Vorbereitung des Wettbe-
werbsverfahrens 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Einbeziehung und Beteiligung der Bevölkerung 
▪ Berücksichtigung entfallender Stellplatzflächen im übergeord-
neten Konzept 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 1.950.000 € (7.800 m² x 250 €/m²) (KoFi Nr. 3.5.3) zzgl. Wett-
bewerbsverfahren (KoFi Nr. 1.1) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
10 
 
 
A 05  |  BLOCKINNENBEREICH SCHÜTZENSTRASSE THOMASBURGSTRASSE 
 
Handlungsfeld A | Vertiefungsbereiche 
Ziele ▪ Aufwertung des Blockinnenbereichs 
▪ Ausweitung der Flächenausnutzung 
▪ Bereitstellung öffentlicher Freiflächen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Neuordnung des Blockinnenbereichs zur baulichen und frei-
räumlichen Entwicklung 
▪ Etablierung von Zugängen, Öffnung für den Stadtteil 
▪ Schaffung öffentlicher Freiflächen mit Aufenthalts- und Spiel-
angeboten 
▪ Prüfung einer angemessenen Nachverdichtung 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Einbeziehung und Beteiligung der Anwohnerschaft 
▪ Schaffung von Planungsrecht 
▪ Ggf. Durchführung eines Umlegungsverfahrens 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück, Flächeneigentümer 
Finanzierung  
Realisierungszeitraum langfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Noch nicht bestimmbar  
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
11 
 
 
B 01  |  PRÜFUNG DER FAHRTGESCHWINDIGKEITEN DES ÖPNV 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Flüssige Abwicklung der unterschiedlichen Verkehre 
Merkmale / Beschreibung ▪ Prüfung einer flächendeckenden Anordnung von Tempo-30, da 
keine gebietsfremden Verkehre vorhanden sind 
▪ Prüfung der tatsächlichen Geschwindigkeiten auf Streckenab-
schnitten des ÖPNV, um eine Realisierbarkeit zu prüfen 
▪ Prüfung tatsächlicher Fahrtgeschwindigkeiten: 
o Schützenstraße 
o Belmer Straße 
o Tannenburgstraße 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Abstimmung mit ÖPNV-Betreiber 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme noch nicht bestimmbar 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben städtischer Haushalt 
Eigenanteil  
Förderprogramm - 
 
  

 
12 
 
 
B 02  |  UMWIDMUNG VON STRASSEN 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Flüssige Abwicklung der unterschiedlichen Verkehre 
Merkmale / Beschreibung ▪ Prüfung einer flächendeckenden Anordnung von Tempo-30, da 
keine gebietsfremden Verkehre vorhanden sind 
▪ Umwidmung in Fahrradstraßen (Maßnahmen B06 - B08): 
o Belmer Straße (Abschnitt Schützenstraße bis Heiligenweg) 
o Tannenburgstr. (Abschnitt Oststraße bis Ruppenkampstr.) 
o Oststraße 
▪ Umwidmung in Verkehrsberuhigten Geschäftsbereich Tempo 20: 
o Schützenstraße (Abschnitt Tannenburgstraße bis Weser-
eschstraße; Option der Ausweitung bis Bremer Straße) 
▪ Außerdem Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 
auf folgenden Straßenabschnitten auf 30 km/h: 
o Heiligenweg (Abschnitt Jeggener Weg bis Tannenburgstr.) 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Ergebnis Maßnahme B 01 
▪ Kombination mit Maßnahme B 10 
▪ Alternativ sind die Belmer Straße und die Tannenburgstraße als 
Tempo-30-Zonen anzuordnen (Voraussetzung Belmer Straße: 
Herabstufung zur Gemeindestraße) 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme noch nicht bestimmbar 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben städtischer Haushalt 
Eigenanteil  
Förderprogramm  
  

 
13 
 
 
B 03  |  SCHAFFUNG VON QUARTIERSGARAGEN 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Reduzierung von Parkständen im öffentlichen Raum 
▪ Attraktivierung des öffentlichen Raumes 
Merkmale / Beschreibung ▪ Bau von Quartiersgaragen zur Reduzierung der Parkstände im öf-
fentlichen Raum 
▪ Bündelung von Stellplatzangeboten und Kombination mit weiteren 
Mobilitätsangeboten (Maßnahmen B12-B15) 
▪ Folgende potentielle Standorte bestehen: 
o Bremer Brücke, auf dem Parkplatz südlich des Stadions (außer-
halb des Sanierungsgebietes) 
o Rosenburg, in Verbindung mit Maßnahme A02 
▪ Prüfung Kapazitäten angrenzender Straßen und Knotenpunkte 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Abstimmung mit Grundstückseigentümern 
Maßnahmenträger Private oder Stadt Osnabrück 
Finanzierung Private oder Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme Noch nicht bestimmbar (je Stellplatz Herstellungskosten von rund 
10.000 € je nach Ausstattung und Standort) (Zuschüsse KoFi Nr. 
4.1.4) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
14 
 
 
B 04  |  VERLAGERUNG VON STELLPLÄTZEN 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Reduzierung von Parkständen im öffentlichen Raum 
▪ Attraktivierung des öffentlichen Raumes 
▪ Verkehrsberuhigung 
Merkmale / Beschreibung ▪ Verlegung von Stellplätzen in den Nebenstraßen aus dem Seitenraum 
auf die Fahrbahn 
▪ Reduzierung von Fahrgeschwindigkeiten und Gewinnung von Flächen 
im Seitenraum 
▪ Erhöhter Bedarf an Nahmobilitätsverbindungen und/oder Geschwin-
digkeitsreduzierungen in folgenden Straßenabschnitten: 
o Oststraße 
o Schützenstraße 
o Tannenburgstraße 
o Belmer Straße 
o Heiligenweg 
o Wesereschstraße 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Abstimmung mit ÖPNV-Betreiber 
▪ Kombination mit Maßnahme C 14 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.4.7, 3.4.9) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
15 
 
 
B 05  |  GESTALTUNGSKONZEPT SCHÜTZENSTRASSE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Attraktivierung des öffentlichen Raumes 
▪ Sicherstellung der Barrierefreiheit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Umgestaltung der nördlichen Schützenstraße (Abschnitt zwi-
schen Tannenburgstraße und Wesereschstraße) 
▪ Verkehrsberuhigung durch Abschnittsbildung, Fahrbahnver-
schwenkung und Querungsstellen  
▪ Neuorganisation der Parkstände und Einrichtung von Ladezo-
nen 
▪ Steigerung der Aufenthaltsqualität durch breitere und ent-
sprechend gestaltete Seitenräume 
▪ Option eines überfahrbaren Mittelstreifens, um linienhaftes 
Queren zu ermöglichen 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Einrichtung eines Verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches 
(Maßnahme B02) 
▪ Prüfung der Fahrgeschwindigkeiten des ÖPNV (Maßnahme 
B01) 
▪ Rücksprache mit dem ÖPNV-Betrieb 
▪ Kombination mit Maßnahme C 14 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Nebenanlagen: 336.000 € (2.400 m² x 200 €/m²) (KoFi Nr. 
3.4.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF, ggf. KAG-Beiträge / Straßenausbaubeiträge (Straßen-
zustandsbericht erforderlich) 

 
16 
 
 
B 06  |  FAHRRADSTRASSE OSTSTRASSE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Förderung und Bevorzugung des Radverkehrs 
Merkmale / Beschreibung ▪ Für separate, sichere Radverkehrsanlagen sind Straßenquer-
schnitte oft zu schmal 
▪ Fahrradstraßen ermöglichen Bevorrechtigung des Radver-
kehrs 
▪ Realisierung der Fahrradstraße im Abschnitt zwischen der 
Scharnhorststraße und der Buersche Straße 
▪ Freigabe für den allgemeinen Kfz-Verkehr 
▪ Einheitliche Gestaltung/Markierung gem. städtischer Vorga-
ben 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme B 04 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme bei Komplettumbau rd. 180 €/m² 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
17 
 
 
B 07  |  FAHRRADSTRASSE TANNENBURGSTRASSE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Förderung und Bevorzugung des Radverkehrs 
Merkmale / Beschreibung ▪ Für separate, sichere Radverkehrsanlagen sind Straßenquer-
schnitte oft zu schmal 
▪ Fahrradstraßen ermöglichen Bevorrechtigung des Radverkehrs 
▪ Realisierung der Fahrradstraße im Abschnitt zwischen der Ost-
straße und der Ruppenkampstraße 
▪ Beibehaltung der Befahrbarkeit für den KFZ-Verkehr 
▪ Einheitliche Gestaltung/Markierung gem. städtischer Vorgaben 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Prüfung der Fahrgeschwindigkeiten des ÖPNV (Maßnahme 
B01) 
▪ Rücksprache mit ÖPNV-Betrieb 
▪ Kombination mit Maßnahme B 04 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme bei Komplettumbau rd. 180 €/m² (KoFi Nr. 3.4.7) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
18 
 
 
B 08  |  FAHRRADSTRASSE BELMER STRASSE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Förderung und Bevorzugung des Radverkehrs 
Merkmale / Beschreibung ▪ Für separate, sichere Radverkehrsanlagen sind Straßenquer-
schnitte oft zu schmal 
▪ Fahrradstraßen ermöglichen Bevorrechtigung des Radver-
kehrs 
▪ Realisierung der Fahrradstraße im Abschnitt zwischen der 
Schützenstraße und dem Heiligenweg 
▪ Beibehaltung der Befahrbarkeit für den KFZ-Verkehr als Ein-
bahnstraße (Fahrtrichtung Süden), um die notwendige Redu-
zierung der Verkehrsmengen zu erreichen; Zweirichtungsver-
kehr für ÖPNV bleibt bestehen 
▪ Einheitliche Gestaltung/Markierung gem. städtischer Vorga-
ben 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Prüfung der Fahrgeschwindigkeiten des ÖPNV (Maßnahme 
B01) 
▪ Rücksprache mit ÖPNV-Betrieb 
▪ Kombination mit Maßnahme B 10 
▪ Kombination mit Maßnahme B 04 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme bei Komplettumbau rd. 180 €/m² (KoFi Nr. 3.4.7, 3.4.9) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
19 
 
 
B 09  |  REDUZIERUNG DER BARRIEREWIRKUNG UND GESTALTUNG DER  
             BAHNUNTERFÜHRUNG 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Sicherstellung kurzer Wege im Stadtteil für nichtmotorisierten 
Verkehr 
▪ Aufwertung des öffentlichen Raumes 
▪ Vermeidung von Angsträumen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Sperrung der Bahnunterführung Thomasburgstraße für den 
KFZ-Verkehr 
▪ Gestalterische Aufwertung der Unterführung für Fuß- und Rad-
verkehr (in Umsetzung) 
▪ Option gemeinschaftlicher Aktionen mit Bewohnern des Stadt-
teils 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Weitere Maßnahmen an Brückenunterführungen: C 16 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 50.000 € (KoFi Nr. 3.4.5) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
20 
 
 
B 10  |  EINBAHNSTRASSE BELMER STRASSE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Übersichtliche Gestaltung von Verkehrsräumen  
Merkmale / Beschreibung ▪ Einrichtung einer Einbahnstraße zur Reduzierung von Ver-
kehrsstärken 
▪ Fahrtrichtung von Nord nach Süd im Abschnitt zwischen 
Schützenstraße und Heiligenweg 
▪ Fahren in Gegenrichtung für Fahrradfahrer und ÖPNV weiter-
hin möglich 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Abhängigkeit zur Errichtung einer Fahrradstraße (Maßnahme 
B08) 
▪ Vereinfachung Verkehrsführung An der Rosenburg (Maß-
nahme B 11) 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.4.7, 3.4.9) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
21 
 
 
B 11  |  FAHRSTREIFEN MINDENER STRASSE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Übersichtliche Gestaltung von Verkehrsräumen  
▪ Sicherung flüssiger Verkehrsabläufe   
Merkmale / Beschreibung ▪ Zusammenführung der beiden Fahrstreifen in einen Misch-
fahrstreifen 
▪ Abfluss des aus Westen kommenden Verkehrs über die Minde-
ner Straße in Schützenstraße oder weiter über Mindener 
Straße 
▪ Verlängerung des Busfahrstreifens bis zur Haltelinie 
▪ Bevorrechtigung des ÖPNV durch Sondersignal 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit der Einführung einer Einbahnstraße in der 
Belmer Straße (Maßnahme B10)  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme noch nicht bestimmbar 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm - 
 
  

 
22 
 
 
B 12  |  INSTALLATION RADBOXEN 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Stärkung des Radverkehrs 
▪ Unterstützung der Inter- und Multimodalität   
▪ Vermeidung „wild“ abgestellter Fahrräder 
Merkmale / Beschreibung ▪ Aufstellen von Radboxen an geeigneten Stellen im Quartier 
▪ Ermöglichen des sicheren Abstellens für Fahrräder im Quartier 
▪ Berücksichtigung von Anschlussstellen an ÖPNV und weitere 
Verkehrsmittel 
▪ Kombination mit Lademöglichkeiten für Fahrräder 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme B13 
▪ Grundstücksverfügbarkeit  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.4.8) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
23 
 
 
B 13  |  INSTALLATION RADANLEHNBÜGEL 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Stärkung des Radverkehrs 
▪ Unterstützung der Inter- und Multimodalität  
▪ Vermeidung „wild“ abgestellter Fahrräder 
Merkmale / Beschreibung ▪ Aufstellen von Radanlehnbügeln an geeigneten Stellen im 
Quartier 
▪ Ermöglichen des geordneten Abstellens für Fahrräder im Quar-
tier 
▪ Berücksichtigung von Anschlussstellen an ÖPNV und weitere 
Verkehrsmittel sowie angrenzende Nutzungen 
▪ Berücksichtigung von Anlehnbügeln für Lastenfahrräder 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme B 12 Installation Radboxen 
▪ Kombination mit Maßnahme C 14 und C 15 Überarbeitung Sei-
tenbereiche 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.4.8) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
24 
 
 
B 14  |  ANGEBOT FAHRRAD-LEIHSYSTEME 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Stärkung des Radverkehrs 
▪ Unterstützung der Inter- und Multimodalität   
Merkmale / Beschreibung ▪ Etablierung eines Leihsystems für Fahrräder 
▪ Prüfung der Bereitstellung von Lastenfahrrädern als dezentra-
les Leihangebot 
▪ Positionierung an stark frequentierten Stellen im Quartier 
▪ Berücksichtigung von Anschlussstellen an ÖPNV und weitere 
Verkehrsmittel 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Einbindung in gesamtstädtisches Konzept 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme  
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
25 
 
 
B 15  |  CARSHARING ANGEBOTE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Reduzierung des KFZ-Verkehrs 
▪ Unterstützung der Multimodalität   
Merkmale / Beschreibung ▪ Ausweitung des vorhandenen Car-Sharing-Systems im Quar-
tier 
▪ Einrichtung fester Stationen 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahmen B 12 Installation von Radboxen 
und B 13 Installation von Radanlehnbügeln 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme  
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
26 
 
 
B 16  |  QUERUNGSMÖGLICHKEITEN 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Ausbau der Barrierefreiheit 
▪ Stärkung des Fußgängerverkehrs 
▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit   
Merkmale / Beschreibung ▪ Einrichtung und Qualifizierung von Querungsmöglichkeiten an 
geeigneten Stellen im Quartier 
▪ Barrierefreier Ausbau der Querungsmöglichkeiten, Berücksich-
tigung von Bordsteinabsenkungen 
▪ Prüfung möglicher Gestaltungen (Zebrastreifen, Mittelinsel, 
o.ä.) 
▪ Potentielle Querungsstelle zur Minderung der Barrierewirkung 
auf der Buersche Straße Höhe Hausnummer 113 (bauliche Mit-
teltrennung)  
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Voraussetzung Querungsstelle Buersche Straße: Kürzung des 
Bussonderstreifens prüfen 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.6) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
27 
 
 
C 01  |  AUFWERTUNG STADTEINGÄNGE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Stärkung der Stadtteilidentität 
▪ Aufwertung der öffentlichen Räume 
▪ Schaffung eines Wiedererkennungswertes 
Merkmale / Beschreibung ▪ Gestalterische Aufwertung der Stadteingänge Buersche Straße 
und Hamburger Straße  
▪ Einheitliche Gestaltung der Stadteingänge 
▪ Prüfung wiederkehrender Gestaltungselemente 
▪ „Abbremsen“ des Verkehrs durch geeignete Verkehrsmaßnah-
men 
▪ Berücksichtigung der Platz und Stellplatzflächen 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 280.000 € (2.000 m² x 140 €/m²) (KoFi Nr. 3.4.6) zzgl. Aufwer-
tung Grün- und Freiflächen (KoFi Nr. 3.5.1) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
28 
 
 
C 02  |  GESTALTUNG MEHRGENERATIONENSPIELPLATZ SCHÜTZENSTRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
▪ Sicherstellung der Barrierefreiheit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Ausbau als Mehrgenerationenspielplatz 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle und guter Erreichbarkeit 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 335.000 € (2.792 m² x 120 €/m²) (KoFi Nr. 3.5.4.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
29 
 
 
C 03  |  GESTALTUNG GRÜNFLÄCHEN UND SPIELPLATZ TANNENBURGSTRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz 
▪ Neugestaltung der Freiflächen als Wohnumfeldmaßnahme 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle und guter Erreichbarkeit 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
▪ Planung bereits vorhanden 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 106.000 € (KoFi Nr. 3.5.4.5) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
30 
 
 
C 04  |  GESTALTUNG GRÜNFLÄCHEN UND SPIELPLATZ BRUCHDAMM/FRANZ-WIEBER- 
             STRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz 
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle und guter Erreichbarkeit 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 2.039 m² (KoFi Nr. 3.5.4, 3.5.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
31 
 
 
C 05  |  GESTALTUNG SPIEL- UND FREIFLÄCHE JEGGENER WEG 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz sowie als Jugendaktions- und Be-
wegungsfläche 
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle und guter Erreichbarkeit 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
▪ Kombination mit Maßnahme A03 Wohnumfeldverbesserung 
Jeggener Weg 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 4.728 m² (KoFi Nr. 3.5.4) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
32 
 
 
C 06  |  GESTALTUNG SPIEL- UND FREIBEREICH CARL-LEGIEN-STRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz sowie als Jugendaktions- und Bewe-
gungsfläche 
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle und guter Erreichbarkeit 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 325.000 € (3.250 m² x 100 €/m²) (KoFi Nr. 3.5.4.3) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
33 
 
 
C 07  |  GESTALTUNG SPIEL- UND FREIBEREICH WISSINGER STRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz  
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle  
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 795 m² (KoFi Nr. 3.5.4) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
34 
 
 
C 08  |  GESTALTUNG SPIEL- UND FREIBEREICH OSTBUNKER 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz  
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle  
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 820 m² (KoFi Nr. 3.5.4) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
35 
 
 
C 09  |  GESTALTUNG FREIBEREICH HEINZ-FITSCHEN-HAUS 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Stärkung sozialer Einrichtungen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle  
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
▪ Enge Abstimmung mit angrenzenden Einrichtungen 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.5.4.7) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
36 
 
 
C 10  |  GESTALTUNG SPIEL- UND FREIBEREICH ROTENBURGER STRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz  
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.5.4) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
37 
 
 
C 11  |  SCOOTERANLAGE AM HASEPARK 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Schaffund von wohnortnahen Freizeitaktivitäten 
Merkmale / Beschreibung ▪ Schaffung eines Pumptrack für Scooter, Inliner, Fahrräder, etc. 
▪ Ausbau als Asphaltstrecke mit Steilkurven 
▪ Standort angrenzend an Großspielplatz im Hasepark 
▪ Barrierefreier Ausbau 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 300.000 € (KoFi Nr. 3.5.4.6) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  
ladenburg.de 
 
38 
 
 
C 12  |  BAUMNEUPFLANZUNGEN 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Ausbau der Grünvernetzung 
▪ Attraktivierung öffentlicher Räume 
▪ Erhöhung des Grünanteils im Stadtteil 
▪ Unterstützung Biodiversität  
Merkmale / Beschreibung ▪ Baumneupflanzungen im gesamten Stadtteil 
▪ Verbindung einzelner „grüner Trittsteine“ durch Grünverbin-
dungen 
▪ Ergänzung bestehender Begrünung 
▪ Wahl geeigneter Standorte als Straßenbegrünung sowie in 
Grünflächen 
▪ Wahl klimaresistenter Arten 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme C 14 Überarbeitung Seitenberei-
che 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurz- bis langfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 100.000 € (KoFi Nr. 3.5.5)  
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
39 
 
 
C 13  |  AUSBAU GRÜNER HAUPTWEGEVERBINDUNGEN 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Ausbau der Grünvernetzung zwischen den einzelnen Stadttei-
len 
▪ Sicherung kurzer Wege 
▪ Ergänzung des Fuß- und Radwegenetzes 
▪  Ausbau der Erholungswege 
Merkmale / Beschreibung ▪ Ausbau der Grünen Hauptwege Nr. 1 Haseuferweg und Nr. 13 
Zur Schinkelbergwiese 
▪ Abschnittsweise Sanierung und Ausbau der vorhandenen 
Wege 
▪ Sicherstellung der guten Erreichbarkeit und Verknüpfung mit 
angrenzenden Nutzungen, bspw. Hasespielplatz 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung des Konzepts: Grüne Hauptwege zur Naher-
holung – Erholungswegekonzept für Fußgänger und Radfah-
rer (2016) 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Noch nicht bestimmbar 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
40 
 
 
C 14  |  ÜBERARBEITUNG SEITENBEREICHE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Sicherung kurzer Wege 
▪ Verbesserung des Fuß- und Radwegenetzes 
▪  Ausbau der Barrierefreiheit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Sanierung/Neugestaltung vorhandener Seitenbereiche 
▪ Sicherung eines barrierefreien Ausbaus 
▪ Bei Verlagerung von Parkständen in die Fahrbahn Zuschlag 
der Flächen zum Gehweg 
▪ Prüfung ergänzender Möblierungselemente 
▪ Vereinheitlichung der Gestaltung 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme B 04 Verlagerung von Parkstän-
den 
▪ Kombination mit Maßnahme B 13 Radanlehnbügeln 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurz- bis mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi 3.4.7, 3.6) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
41 
 
 
C 15  |  ÜBERARBEITUNG SEITENBEREICH TANNENBURGSTRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Sicherung kurzer Wege 
▪ Verbesserung des Fuß- und Radwegenetzes 
▪  Ausbau der Barrierefreiheit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Sanierung/Neugestaltung vorhandener Seitenbereiche 
▪ Sicherung eines barrierefreien Ausbaus 
▪ Bei Verlagerung von Parkständen in die Fahrbahn Zuschlag 
der Flächen zum Gehweg 
▪ Prüfung eines angemessenen Umgangs mit oberirdischen 
Baumwurzeln 
▪ Vereinheitlichung der Gestaltung 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi 3.4.7, 3.6) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
42 
 
 
C 16  |  GESTALTUNG BAHNUNTERFÜHRUNGEN 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Sicherstellung kurzer Wege im Stadtteil für Fußgänger 
▪ Aufwertung des öffentlichen Raumes 
▪ Vermeidung von Angsträumen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Gestalterische Aufwertung der Bahnunterführungen (Thomas-
burg-, Ost-, Kreuz-. Schützen und Tiefstraße)  
▪ Farbliche Gestaltung 
▪ Angepasste Beleuchtung 
▪ Schaffung eines Wiedererkennungswertes 
▪ Denkbare Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme B 09 
▪ Berücksichtigung der Beteiligungsergebnisse vom 01.12.2020 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurz- bis mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Je 50.000 € (KoFi 3.4.5) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
43 
 
 
C 17  |  KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Steigerung der Identifikation mit dem Stadtteil 
▪ Attraktivierung des öffentlichen Raumes 
Merkmale / Beschreibung ▪ Installation der ehemaligen Stützen der Schinkelbrücke im öf-
fentlichen Raum 
▪ Suche eines geeigneten Standortes  
▪ Inszenierung durch bspw. Beleuchtungselemente oder Infor-
mationstafel 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Prüfung von Flächenverfügbarkeiten 
▪ Beteiligung der Öffentlichkeit 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 25.000 € (KoFi Nr. 3.8) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
44 
 
 
C 18  |  GESTALTUNG GROSSSPIELPLATZ HASEPARK 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Schaffund von wohnortnahen Freizeitaktivitäten 
Merkmale / Beschreibung ▪ Errichtung eines Parks auf dem ehemaligen Klöcknergelände 
▪ Schaffung öffentlicher Grünflächen in Kombination mit ver-
schiedenen Freizeitangeboten 
▪ Anlegen eines attraktiven Großspielplatzes mit Angeboten für 
verschiedene Altersklassen 
▪ Berücksichtigung notwendiger Ausschilderung sowie Errich-
tung einer WC-Anlage 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum umgesetzt 
 
Kosten 
Kostenannahme 920.000 € (KoFi Nr. 3.5.4.1) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
45 
 
 
C 19  |  GESTALTUNG KINDERSPIELPLATZ GRENZWEG 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz  
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle  
Voraussetzungen, Abhängigkeiten  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum umgesetzt 
 
Kosten 
Kostenannahme 70.000 € (KoFi Nr. 3.5.4.4) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
46 
 
 
D 01  |  SCHAFFUNG INTEGRATIONS- UND KREATIVZENTRUM 
 
Handlungsfeld D | Soziales und Gemeinschaft 
Ziele ▪ Stärkung der Gemeinschaft 
▪ Zusammenbringen verschiedener Kulturen und Generationen 
▪ Ausbau der sozialen Infrastruktur 
Merkmale / Beschreibung ▪ Ergänzung der bestehenden sozialen Angebote durch Integra-
tions- und Kreativzentrum 
▪ Angebot gemeinsamer Tätigkeiten im Bereich Kreativität, 
Handwerk und Bildung, Bsp. Integration Stadtteilwerkstatt 
▪ Kombination mit Begegnungsmöglichkeiten (Stadtteilküche, 
Café, etc.), Informationsmöglichkeiten, Möglichkeiten der 
Qualifizierung (Spracherwerb, Büroräume, etc.) 
▪ Wahl eines geeigneten Standortes in zentraler Lage im Stadt-
teil (Prüfung der Möglichkeit von ggf. Zwischennutzungen 
bspw. in Schützenstraße) 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Prüfung der vorhandenen Angebotsinfrastruktur zur Ableitung 
von Bedarfen 
▪ Enge Kooperation mit IHK, Jobcenter, Ostbunker, Jugend - und 
Sozialarbeit, Integrationsbeauftragten sowie vorhandenen 
Einrichtungen 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum langfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 800.000 € (KoFi Nr. 4.1.1) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
47 
 
 
D 02  |  ERGÄNZUNG DES JUGENDTREFFS OSTBUNKER 
 
Handlungsfeld D | Soziales und Gemeinschaft 
Ziele ▪ Stärkung der Gemeinschaft 
▪ Zusammenbringen verschiedener Kulturen  
▪ Ausbau der sozialen Infrastruktur 
Merkmale / Beschreibung ▪ Ergänzung der bestehenden sozialen Angebote im Jugendtreff 
Ostbunker  
▪ Ausstattung der Räumlichkeiten 
▪ Schaffung niederschwelliger Angebote 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Enge Kooperation mit IHK, Jobcenter, Ostbunker, Jugend- und 
Sozialarbeit, Integrationsbeauftragten 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 50.000 € (KoFi Nr. 4.1.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
48 
 
 
D 03  |  BÜRGERBETEILIGUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 
Handlungsfeld D | Soziales und Gemeinschaft 
Ziele ▪ Stärkung der Gemeinschaft 
▪ Zusammenbringen verschiedener Kulturen  
▪ Stärkung der Beteiligungskultur 
▪ Sicherung der Mitwirkungsmöglichkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Einrichten eines Quartiersmanagement als zentrale Anlauf-
stelle im Stadtteilbüro (seit November 2020 laufend) 
▪ Laufende Information der Bevölkerung über verschiedene Ka-
näle (Stadtteilzeitung, Homepage, etc.) 
▪ Durchführung von thematischen Beteiligungsveranstaltungen 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Enge Kooperation mit sozialen Trägern und zentralen Stadt-
teilakteuren 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum laufend 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 1.3) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
49 
 
 
E 01  |  MODERNISIERUNG UND SANIERUNG BESTANDSGEBÄUDE 
 
Handlungsfeld E | Planung und Management 
Ziele ▪ Gestalterische Aufwertung der Baustrukturen 
▪ Aufwertung des Stadtbildes  
▪ Vermeidung von Trading-Down-Prozessen durch frühzeitige Sanie-
rungen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Modernisierung und Sanierung einzelner Bestandsgebäude 
▪ Förderung privater Sanierungsmaßnahmen 
▪ Zentrale Problemstellungen: energetische Gestaltung, Barrierefrei-
heit 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kooperation mit privaten Eigentümern 
▪ Bewerbung von Fördermöglichkeiten 
▪ Berücksichtigung Modernisierungsrichtlinie 
Maßnahmenträger Eigentümer 
Finanzierung Eigentümer, Stadt Osnabrück, weitere Kostenträger 
Realisierungszeitraum laufend, kurz- bis mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 4.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF (einzelfallabhängig), energetische Förderprogramme 
 
  

 
50 
 
 
E 02  |  STANDORTMANAGEMENT FÜR GEWERBLICHE ENTWICKLUNGEN 
 
Handlungsfeld E | Planung und Management 
Ziele ▪ Stärkung der lokalen Ökonomie 
▪ Unterstützung von Existenzgründungen 
▪ Sicherstellung eines Branchenmix 
▪ Vorbeugung von Leerständen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Etablierung einer Beratungsstelle für Gewerbetreibende oder 
Existenzgründer 
▪ Unterstützung insbesondere lokaler, ethnischer Ökonomie 
▪ Beratung von Zwischennutzungen, Zusammenlegen von Ge-
werbeflächen, Umsetzung von pop-up-stores, etc.  
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kooperation mit Quartiersmanagement 
▪ Bewerbung von Beratungsangeboten 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Kombination mit laufendem Quartiersmanagement, Wirtschafts-
förderung 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
51 
 
 
E 03  |  VERFÜGUNGSFONDS 
 
Handlungsfeld E | Planung und Management 
Ziele ▪ Belebung des Stadtteils 
▪ Förderung privater Investition 
▪ Stärkung der Gemeinschaft 
Merkmale / Beschreibung ▪ Einrichten eines Fonds zur Unterstützung wichtiger Maßnah-
men im Stadtteil (z.B. Veranstaltungen, kleinere Aufwertung, 
etc.) 
▪ Entscheidung über die Verwendung von Geldmitteln in der 
Vernetzungsrunde 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kooperation zwischen Privaten und der Stadt Osnabrück 
Maßnahmenträger Bürger*innen, Akteure vor Ort 
Finanzierung Stadt Osnabrück, Antragsteller 
Realisierungszeitraum laufend 
 
Kosten 
Kostenannahme Jährlich 5.000 € (KoFi Nr. 1.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 

bis einschl. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summe
€ € € € € € €
Einzahlungen (+)
61 anteil. Förderm. zu Teilsumme KoFi 3.4 und 3.6 490.000,00 490.000,00
61 anteil. Förderm. zu Teilsumme KoFi 3.5 743.300,00 743.300,00
61 übrige Fördermittel Fördergebiet 483.233,00 483.233,00
0,00
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 1.716.533,00 0,00 0,00 0,00 1.716.533,00
Auszahlungen (-)
61 Teilsumme KoFi 3.4 und 3.6 -735.000,00 -735.000,00
61 Teilsumme KoFi 3.5 -1.115.000,00 -1.115.000,00
61 übrige Ansätze lt. KoFi -724.800,00 -724.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 -2.574.800,00 0,00 0,00 0,00 -2.574.800,00
Entlastung (+)/Belastung (-) 0,00 0,00 -858.267,00 0,00 0,00 0,00 -858.267,00
Folgekosten Teilsumme KoFi 3.4 und 3.6 25 Jahre ND Folgekosten Teilsumme KoFi 3.5 13 Jahre ND
jährlich jährlich
- € - - € -
Aufl.Erträge Sonderposten 19.600,00 Aufl.Erträge Sonderposten 57.176,92
Zinsen -4.900,00 Zinsen -7.434,00
Abschreibungen -29.400,00 Abschreibungen -85.769,23
… …
-14.700,00 -36.026,31 Gesamt -50.726,31
Nachrichtlich: Mittelveranschlagung
bis einschl. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summe
€ € € € € € €
bereits berücksichtigt 1.970.000,00 1.970.000,00
noch zu veranschlagende Mittel -253.467,00 -253.467,00
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 1.716.533,00 0,00 0,00 0,00 1.716.533,00
bereits berücksichtigt -2.954.000,00 -2.954.000,00
noch zu veranschlagende Mittel 379.200,00 379.200,00
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 -2.574.800,00 0,00 0,00 0,00 -2.574.800,00
bereits berücksichtigt 0,00 0,00 -984.000,00 0,00 0,00 0,00 -984.000,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00 0,00 125.733,00 0,00 0,00 0,00 125.733,00
Gesamtsumme 0,00 0,00 -858.267,00 0,00 0,00 0,00 -858.267,00
 
OE Folgekosten
(+ = Erträge; - = Aufwendungen)
Summe
Anlage
PositionenOE
 Finanzielle Auswirkungen - investiv (VO/2023/2578)
Summe
Folgekosten
(+ = Erträge; - = Aufwendungen)
Bemerkungen:
Einzahlungen (+)
Auszahlungen (-)
Gesamt
OE
OE investiv