Halbjahresbericht des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement zum 31.08.2015
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6169
Datum: 2015-10-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 22.09.2015 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6169
öffentlich
Halbjahresbericht des Eigenbetriebes Immobilien- und 
Gebäudemanagement zum 31.08.2015
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 06.10.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2015 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2015 um insgesamt 1.185.950,00 € verbessern.
Auf der Einnahmeseite ergibt sich eine Einnahmeverschlechterung um insgesamt 
60.500,00 €. 
Es zeichnet sich ab, dass Kosten für die Anmietungen für Flüchtlingsunterkünfte zunächst 
nicht so hoch ausfallen werden, wie ursprünglich angenommen. Die entsprechenden 
Nutzungsentschädigungen durch den Fachbereich Integration, Soziales und 
Bürgerengagement werden um 326.000,00 € geringer ausfallen als geplant. Mittelfristig 
werden diese Kosten jedoch deutlich steigen. 
Bei den Serviceleistungen werden Mindereinnahmen i.H.v. 72.500,00 € erwartet. Dies ist 
auf weniger Druckaufträge für Ratsvorlagen zurückzuführen (zunehmende elektronische 
Abwicklung). Ferner werden die Technischen Betriebe verstärkt in den eigenen Gebäuden 
eingesetzt, sodass geringere Erlöse von den Dienststellen der Stadt zu erwarten sind. 
Erstattungen des Fachbereiches Bildung, Schule und Sport für Grundbesitzabgaben werden 
ab 2015 nicht mehr von den Ausgaben abgesetzt, sondern als Erstattung vereinnahmt 
Deshalb werden die Sonstigen Umsatzerlöse neben einigen kleineren anderen 
Verbesserungen um 338.000,00 € über dem Planwert liegen.
Auf der Aufwandsseite ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen Verbesserungen 
von insgesamt 816.750,00 €. 
Bei den Miet- und Pachtzahlungen wird auf Grund geringer Anmietungen für 
Flüchtlingsunterkünfte mit Minderaufwendungen i.H.v.  337.700,00 € gerechnet.
Die Energiekosten werden voraussichtlich um rd. 192.800,00 € geringer ausfallen als 
kalkuliert, da die Energiebeschaffungskosten in 2015 nicht so stark angestiegen sind wie 
ursprünglich angenommen und der Winter 2014 / 2015 relativ mild war.
Erstattungen des Fachbereiches Bildung, Schule und Sport für Grundbesitzabgaben 
werden ab 2015 nicht mehr von den Ausgaben abgesetzt, sondern als Erstattung 
                                                           Seite: 2/2
vereinnahmt Deshalb werden die Grundbesitzabgaben um 283.000,00 € über dem 
Planwert liegen.
Bei den Personalkosten ist aufgrund der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in 
Höhe von 520.000,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder 
verzögerte Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der 
Lohnfortzahlung fallen. Zudem wurden auf Grund der Verlängerung der Testphase des 
Projektes „Rekommunalisierung der Eigenreinigung“ nicht so viele Reinigungskräfte neu 
eingestellt wie geplant.
Bei den Zinsaufwendungen wird mit Minderausgaben i.H.v. 429.700,00 € gerechnet, da 
eingeplante Kreditaufnahmen nicht im vorgesehen Umfang nötig waren und das Zinsniveau 
immer noch sehr niedrig ist. 
Lagebericht der Leitung
Der Rückumzug der Dienststellen in das Stadthaus 1 von den Standorten Franz-Lenz-Straße 
und Hannoversche Straße ist abgeschlossen. Zurzeit erfolgen noch Rest- und 
Mängelbeseitigungsarbeiten im Gebäude. 
Das europaweite Vergabeverfahren für die Erstellung einer Entwurfsplanung incl. 
Kostenberechnung für die technische Sanierung des Theaters am Domhof ist mit der 
Beauftragung eines entsprechenden Büros abgeschlossen worden. Aktuell laufen vor Ort die 
Untersuchungen und Bestandsaufnahmen.
Die Unterbringung von Flüchtlingen stellt für die Gesamtverwaltung den aktuellen und auch 
zukünftigen Schwerpunkt der Arbeiten dar. Entsprechend werden auch die personellen 
Ressourcen sowohl im liegenschaftlichen Bereich als auch im Bereich des Hochbaus und 
der Gebäudetechnik auf diese Aufgabe gebündelt. 
Aus diesem Grund werden sich andere Bauprojekte und Bauunterhaltungsmaßnahmen - 
auch in Schulen - teilweise verzögern. 
gez. König
Anlagen
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
Investitionsbericht zum 31.08.2015
Erträge/Aufwendungen Plan 2015
Stand 
31.08.2015
Erwartung 
31.12.2015
Erwartung - 
Plan
**    1. Umsatzerlöse -49.655.100,00 -32.974.190,80 -49.594.364,51 60.500,00
*       Mieteinnahme Externe -1.768.300,00 -1.146.364,93 -1.768.300,00  
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -4.906.100,00 -3.273.749,68 -4.906.100,00  
*       Nutzungsentschädigungen -29.789.000,00 -19.637.169,16 -29.463.000,00 326.000,00
*       Erstattung von Nebenkosten -5.560.700,00 -3.710.969,65 -5.560.700,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -4.624.600,00 -3.081.262,08 -4.624.600,00  
*       Serviceleistungen -1.307.800,00 -817.406,66 -1.235.300,00 72.500,00
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -870.000,00 -598.079,07 -870.000,00  
*       Sonstige Umsatzerlöse -828.600,00 -709.189,57 -1.166.364,51 -338.000,00
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -300.000,00 -5.495,23 -300.000,00  
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -825.000,00 -509.761,88 -825.000,00
***   Summe Erträge -50.780.100,00 -33.489.447,91 -50.719.364,51 60.500,00
***   4. Materialaufwand 23.045.350,00 13.362.373,50 22.748.600,00 -296.750,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 635.000,00 304.762,30 635.000,00  
**     4b Bezogene Leistungen 22.410.350,00 13.003.611,20 22.113.600,00 -296.750,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 4.237.700,00 2.652.574,21 3.900.000,00 -337.700,00
*       Energie- und Wasserbezug 5.207.800,00 2.910.347,52 5.015.000,00 -192.800,00
*       Gebäudereinigung 3.200.000,00 2.003.801,32 3.200.000,00  
*       Unterhaltung und Instandsetzung 6.250.500,00 2.304.116,93 6.250.500,00  
*       Kosten Grundstücksverkehr 200.000,00 62.233,10 150.000,00 -50.000,00
*       Grundbesitzabgaben 1.496.250,00 1.777.655,56 1.780.000,00 283.750,00
*       Gebäudeversicherungen 435.500,00 427.239,64 435.500,00  
*       Postgebühren 500.000,00 355.313,32 500.000,00  
*       Telekommunikation 296.000,00 206.663,28 296.000,00  
*       Übrige Aufwendungen 586.600,00 303.666,32 586.600,00  
**    5. Personalaufwand 7.794.500,00 4.343.535,23 7.274.500,00 -520.000,00
*      5a Löhne und Gehälter 5.671.500,00 3.140.286,25 5.261.500,00 -410.000,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 2.123.000,00 1.203.248,98 2.013.000,00 -110.000,00
*     6. Abschreibungen 10.190.000,00 4.754.443,50 10.190.000,00
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.397.300,00 1.111.875,92 1.397.300,00  
****  Summe Aufwände 42.427.150,00 23.572.228,15 41.610.400,00 -816.750,00
*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   
*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.179.700,00 3.618.901,71 5.750.000,00 -429.700,00
**    Finanzergebnis 6.179.700,00 3.618.901,71 5.750.000,00 -429.700,00
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke -2.173.250,00 -6.298.318,05 -3.358.964,51 -1.185.950,00
**    Außerordentliches Ergebnis   
***** 13. Jahresgewinn -2.173.250,00 -3.358.964,51 -1.185.950,00
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Beginn Ende Betrag
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
Grundsanierung und Erweiterung Hort 2018 NN 1.500.000,00 €
Die Maßnahme wird zeitlich nach 2018/2019 
verschoben. Für die Maßnahme ist zunächst ein 
Raumprogramm zu erstellen.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine 
Aussage getroffen werden.
Altstädter Schule
Grundsanierung Fassade / Toiletten
2. Bauabschnitt
Mrz 15 2015/2016 1.300.000,00 €
Die im 2. Bauabschnitt begonnene Fassaden- und 
Dachsanierung im Bereich der Lotter Str. wird 
fortgesetzt und kann voraussichtlich zum Jahresende 
2015 abgeschlossen werden.
Die Kosten bewegen sich aktuell im berechneten 
Rahmen
Anne-Frank-Schule
Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2018 NN 2.884.000,00 €
Vor dem Hintergrund der noch unklaren Entwicklung 
des Themas Inklusion und der noch unklaren 
Auswirkungen auf die Förderschulen ruht die Planung 
derzeit im Vorentwurfsstadium.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine 
Aussage getroffen werden.
Berufsbildende Schulen am Pottgraben 
Grundsanierung Fassade, Fenster Anfang 2015 Feb. 16 2.292.000,00 €
Die begonnenen Sanierungsarbeiten werden 
kontinuierlich fortgesetzt. Das voraussichtliche Ende 
wird für das Frühjahr 2016 geplant.
Der Gesamtausgabebedarf liegt bei 2.092.000 €. 
Zusätzlich werden 200.000 € für einen Einbau der 
bisher nicht in die Ausbauplanungen 
einbezogenen Aufzugsanlage durch die 
Inanspruchnahme der Grundsanierungsmittel von 
Schulen eingeplant. (VO/2014/3881).
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
Berufsschulzentrum Am Westerberg
Neubau Ernährungsbereich 2016 NN 8.855.000,00 €
Das Raumprogramm wurde kritisch überarbeitet. Die 
Ausbauplanung wird fortgeführt. Als voraussichtlicher 
Beginn der Maßnahme wird der Sommer 2016 avisiert. 
Nach Festlegung des Vorstandes wird das Budget 
der Maßnahme von der Kostenberechnung mit 
Stand vom 30.08.2013 in Höhe von 6.663.265,74 
€ um 1,2 Mio gekürzt. Um das Kostenziel zu 
erreichen, war eine Reduzierung des 
Raumprogrammes zwingend erforderlich. Die 
vorliegende Kostenschätzung geht von 
Gesamtkosten in Höhe von rd. 5,6 Mio aus. 
Dadurch kann insgesamt eine Einsparung von 
1,06 Mio erzielt werden. (VO/2015/5335)
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2015
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Elisabeth-Siegel-Schule/ 
Abendgymnasium
Dach- und Fassadensanierung
NN NN 1.355.000,00 € Die Planung muss noch erstellt werden.
Die Maßnahme wurde von der Verwaltung als 
eine förderungswürdige Investition eingestuft, die 
mit Mitteln des NKInvFG (Niedersächsisches 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gefördert 
werden soll (Vorstandskonferenz VO/2015/5857). 
Durch eine entsprechende Beschlussvorlage wird 
u. a. diese Maßnahme dem Rat zur 
Förderungspriorisierung am 22.09.2015 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagen.
Emma Theater
Sanierung Jul 15 Ende 2015 1.970.000,00 €
Parallel zu den Restaurierungsarbeiten in der 
Altstädter Schule werden ab Juli 2015 im Emma-
Theater bauliche Veränderungen/Erneuerungen an 
technischen Anlagen (Lüftung, Brandschutz etc.) 
vorgenommen, die voraussichtlich Ende des Jahres 
abgeschlossen werden können.
Die Kosten bewegen sich aktuell im berechneten 
Rahmen. 
Erich-Maria-Remarque Realschule  
Sanierung eingeschossiger Trakt Mai 14 Mrz 16 1.176.000,00 €
Bauabschnitt 1: ist erfolgreich abgeschlossen
Bauabschnitt 2: (Fenstersanierung des 1-geschossigen 
Traktes) 
In den diesjährigen Sommerferien wurde mit der 
Maßnahme (Abbruch der Fassade) begonnen.
Bauabschnitt 1: Der Kostenrahmen wurde 
eingehalten.
Bauabschnitt 2: Die vorliegende 
Kostenberechnung geht von rd. 1.176.000,00 € 
aus. Die Mehrkosten in Höhe von 376.000,00 €,  
die sich aufgrund der umfassenden energetischen 
Erneuerung der Fassade,der Neukonzipierung des 
Flachdaches mit Dachentwässerung und der 
brandschutztechnischen Ertüchtigung der 
Fluchtwege und Treppenhäuser ergeben,  können 
über die Grundsanierungsmittel von Schulen 
abgedeckt werden. (siehe Vorlage VO/2015/5049)
Feuerwehr allgemein
Vorplanung auf Grund Rinke Gutachten 2015 NN 330.000,00 €
Inzwischen ist die Grundstückssuche erfolgreich 
abgeschlossen worden. Eine Option zum Erwerb des 
Grundstückes besteht in 2016. Es erfolgt nun die 
Vorentwurfsplanung. 
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine 
Aussage getroffen werden.
Franz-Hecker-Schule 
Sanierung 
Apr.14: BA 1
Jul. 15: BA 2
Apr. 16: BA 3
2016 780.000,00 €
Der Bauabschnitt 1 (Sanierung Sanitär) ist erfolgreich 
und termingerecht abgeschlossen.
Der Bauabschnitt 2 (Umnutzung Hausmeisterwohnung 
in Klassenräume) ist komplett fertig geplant, die 
Baugenehmigung liegt vor, die Ausschreibungsphase 
hat begonnen. Die Gewerke Rohbau- und 
Gerüstarbeiten sind bereits vergeben. Die 
Fertigstellung soll Anfang 2016 erfolgen.
Der Bauabschnitt 3 (Umbau Verwaltung / 
Lehrerzimmer) soll ab Ostern 2016 umgesetzt werden.
In den diesjährigen Sommerferien wurde mit den 
notwendigen Umbauarbeiten für die Erweiterung des 
Verwaltungs- und Lehrerbereiches sowie die 
Umnutzung der Hausmeisterwohnung begonnen. 30 % 
der Bauarbeiten sind fertig.
Der Kostenverlauf des Bauabschnitts 1 ist 
planmäßig abgeschlossen.
Die Kostenplanung des Bauabschnitts 2 stimmt 
mit der Veranschlagung überein.
Zum Bauabschnitt 3 kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
Neubau Aula
Anfang 2014 Mitte 2016 5.503.000,00 €
Der Baubeginn ist im Frühjahr 2014 erfolgt. Die 
Arbeiten werden kontinuierlich weitergeführt und 
voraussichtlich im Frühjahr 2016 beendet sein. Der 
Zeitplan entwickelt sich planmäßig.
Für zusätzliche Maßnahmen wurden 175.000 € 
aus den Globalmitteln für Schulen nachfinanziert.
Grundschule Eversburg 
Neubau Mensa Mitte Sep 13 Ende 2014 2.250.000,00 €
Die Maßnahme konnte mit Beginn des Schulbetriebes 
nach den Sommerferien 2014 abgeschlossen werden. 
Die Rektoratsarbeiten erfolgten in den Herbstferien 
2014. Lediglich kleinere Restarbeiten sind noch in 
2015 erfolgt.
Für ausstehende, zusätzliche, aber unabdingbare 
Umbau- und Instandsetzungsarbeiten mussten 
zusätzlich 120.000 € über die 
Grundsanierungsmittel von Schulen finanziert 
werden.
Grundschule Sutthausen 
Neubautrakt Mitte 2015 Ende 2016 2.360.000,00 €
Die ersten vorbereitenden Maßnahmen laufen seit den 
Osterferien 2015. Der Abriss des entsprechenden 
Traktes ist in den Sommerferien 2015 erfolgt. Der 
voraussichtliche Baubeginn ist im Oktober 2015 
geplant. Als Fertigstellungstermin wird der Herbst 
2016 avisiert.
Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 09.12.2014 
wurde eine entsprechende Vorentwurfsplanung für 
den Neubau des Klassentraktes erstellt. Die auf 
der Vorentwurfsplanung basierende 
Kostenschätzung bestätigt das Kostenvolumen 
von 2.360.000 €. (VO 2015/5341)
Integrierte Gesamtschule Eversburg
Gesamtkonzeption 
- Neubau Klassentrakt und Sanierung 
Innenbereich A-Trakt
Sep 12 Sep 16 15.553.000,00 €
Die Fertigstellung des neuen Klassentrakts konnte 
planmäßig zum neuen Schuljahr 2014/2015 erfolgen. 
Die Herstellung der Funktionsfähigkeit des 
Schulgebäudes (grünes Schulgebäude/A-Trakt)  für 
den Beginn der Oberstufe zum Schuljahr 2016/2017 
wird derzeit angestrebt.
Bei der Sanierung des grünen Schulgebäudes 
wurde von der Verwaltung ein Sanierungskonzept 
unter Berücksichtigung der Kostendeckelung 
erstellt, das einerseits die zwingenden schulischen 
Anforderungen abdeckt und gleichzeitig die 
bestehende Budgetvorgabe (3,49 Mio) einhält. 
Die Sanierung der Gebäudehülle des A-Traktes ist 
in dem o. g. Budget nicht enthalten. Hier gibt es 
die Möglichkeit die Sanierung der kompletten 
Gebäudehülle über Landesfördermittel zu 
finanzieren. (VO 5800/2015) 
Die Sanierung wird dementsprechend als 
nachstehende einzelne Investitionsmaßnahme 
betrachtet.
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Sanierung der Gebäudehülle des  A-
Traktes
NN 2017 3.000.000,00 € Es wird angestrebt, dass die Räumlichkeiten zu Beginn 
des Schuljahres 2016/2017 genutzt werden können.
Die Kosten für eine entsprechende Sanierung 
betragen insgesamt rund 2.880.000 €. (VO 
5800/2015)
Die Maßnahme wurde von der Verwaltung als 
eine förderungswürdige Investition eingestuft, die 
mit Mitteln des NKInvFG (Niedersächsisches 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gefördert 
werden soll (Vorstandskonferenz VO/2015/5857). 
Durch eine entsprechende Beschlussvorlage wird 
u. a. diese Maßnahme dem Rat zur 
Förderungspriorisierung am 22.09.2015 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagen. 
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Sanierung NW-Fachräume 2017 NN 500.000,00 €
Die Sanierungsbedarf  von weiteren  
naturwissenschaftlichen Räumen wird im Jahr 2017 
realisiert.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine 
Aussage getroffen werden.
Kindertagesstätte am Limberg
Umbau ehemaliges Sanitätshaus Mitte 2015 Mitte 2016 1.245.000,00 €
Ein Konzept- und Planentwurf für eine viergruppige 
Kindertagesstätte mit zwei Krippen- und zwei 
Kindergartengruppen liegt vor. Die entsprechenden 
Ausschreibungen können gem. Ratsbeschluss v. 
21.07.2015 (VO/2015/5770) kurzfristig erfolgen, damit 
unverzüglich mit den baulichen Maßnahmen begonnen 
werden kann. In terminlicher Hinsicht besteht das Ziel, 
die neue Kindertagesstätte zum Kindergartenjahr 
2016/2017 in Betrieb zu nehmen. 
Die Mittel werden übergangsweise durch 
Umschichtungen innerhalb des Vermögensplans 
2015 bereitgestellt und im IP 2016 wieder 
aufgestockt. Rund 42.000 € können in 2016 durch 
den Masterplan 100 % Klimaschutz als Einnahme 
berücksichtigt werden. In 2016 wird die 
Investitionszuweisung des Landes für den 
Krippenneubau in Höhe von 360.000 € erwartet. 
(Vorlage 2015/5770)
Kindertagesstätte Spiel-und Sport 
(OTB)
Grundsanierung
NN NN 927.000,00 € Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der 
Planungsphase.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine 
Aussage getroffen werden.
Kindertagesstätte Turner Str. 
Erweiterung Ende 2014 Mitte 2016 1.350.000,00 € Für die Fertigstellung wird derzeit Mitte 2016 
angestrebt.
Für die Maßnahme wurden 290.000 € Mehrkosten 
für u. a. erhöhte Akustikanforderungen zusätzlich 
in das Investitionsprogramm aufgenommen. Eine 
Deckung erfolgt gesamtstädtisch, der Betrag wird 
aus dem Haushalt des Fachbereiches für Kinder, 
Jugendliche und Familien (Mittel 
Kinderförderungsgesetz) übertragen. 
(VO/2014/4654)
Krippenausbaumaßnahmen Mitte 2013 Mitte 2014 2.500.000,00 €
Die Krippenausbaumaßnahmen konnten alle 
planmäßig in 2014 fertiggestellt werden. Aktuell 
werden noch Küchen umgebaut und die Außenanlagen 
hergestellt.
Für die Projekte Kita Atter, Lüstringen und Pye 
wurde ein gemeinsames Budget von 2,5 Mio. 
festgelegt. Das Budget ist aktuell insgesamt um 
ca. 270.000 € überschritten. Die vom externen 
Planungsbüro erfolgten Kostenschätzungen 
wurden zu optimistisch angesetzt. Im Zuge der 
Baumaßnahmen traten Leistungen auf, die der 
Kostenschätzung nicht oder in zu geringem Maße 
zugerechnet wurden. Das betrifft teilweise die 
angesetzten Kosten im Bereich Bauwerk und 
Technik. Zudem sind Küchenumbauten und die 
Herstellung der Außenanlagen nicht oder nur 
teilweise einkalkuliert worden.
Montessorischule 
Sanierung 2018 NN 2.266.000,00 €
Die Sanierung des Therapiebades ist vor dem 
Hintergrund der noch unklaren Entwicklung des 
Themas Inklusion in das Jahr 2018 verschoben 
worden.
Von den Gesamtkosten in Höhe von 2.266.000 € 
sind 700.000 € in den Vorjahren bereitgestellt 
worden. Dadurch konnte bereits eine 
Teilmaßnahme umgesetzt worden.
Overbergschule 
Erweiterung und Sanierung Sep 15 Apr 17 3.000.000,00 €
Die Entwurfsplanung wird fortgesetzt. Die 
Fertigstellung der Overbergschule wird für April 2017 
angestrebt.
Die Maßnahme wurde von der Verwaltung als 
eine förderungswürdige Investition eingestuft, die 
mit Mitteln des NKInvFG (Niedersächsisches 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) gefördert 
werden soll (Vorstandskonferenz VO/2015/5857). 
Durch eine entsprechende Beschlussvorlage wird 
u. a. diese Maßnahme dem Rat zur 
Förderungspriorisierung am 22.09.2015 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagen.
Stadthaus 1 Apr 13 Ende 2015 8.000.000,00 €
Die Baumaßnahme wird in 2015 fertig gestellt. Die 
Rückumzugstermine der betroffenen Fachbereiche 
sind für August und September 2015 vorgesehen. Der 
Umzug von der Franz-Lenz-Str. zurück in das 
Stadthaus ist zum 31.08.2015 erfolgreich 
abgeschlossen worden. Weiterhin erfolgen im 
September die Rückumzüge vom Telekomgebäude.
Laut der Kostenberechnung vom September 2014 
fallen Mehrkosten in Höhe von 843.000 € an, die 
im Rahmen des Wirtschaftsplans abgedeckt 
werden. (VO/2014/4676)
Teutoburger Schule 
Sanierung NN NN 4.828.000,00 € Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine 
Aussage getroffen werden.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf