Stand der Baumaßnahmen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/6551
Datum: 2016-01-08
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 04.01.2016 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/6551
öffentlich
Stand der Baumaßnahmen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 20.01.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der Schul- und Sportausschuss hat darum gebeten, dass in den Sitzungen als ständiger 
Mitteilungspunkt über den Stand der Baumaßnahmen im Schulbereich berichtet wird.
 
Die nachfolgende Auflistung wird dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben:
Standort Stand der Umsetzung / Fertigstellung
Grundschule Sutthausen
Ersatzbau wegen des Brandschadens
Mit der Neubaumaßnahme wurde im 
Oktober 2015 begonnen.
  
Franz-Hecker-Schule In den Sommerferien 2015 wurde mit dem 
Umbau der ehemaligen 
Hausmeisterwohnung begonnen. Dort 
entstehen Räumlichkeiten für Unterrichts- 
und Betreuungszwecke. Die Arbeiten 
werden voraussichtlich zu Beginn des 
Jahres 2016 abgeschlossen werden 
können.
 
Mit den notwendigen Umbauarbeiten für 
die Erweiterung des Verwaltungs- und 
Lehrerbereiches wird voraussichtlich im 
Frühjahr 2016 begonnen.
  
Bernhard-Overberg-Schule
Grundsanierung des Schulgebäudes
Die begonnene Entwurfsplanung wird 
fortgesetzt.
  
Altstädter Schule/emma-theater
Sanierung der Fassade und der
Räumlichkeiten des emma-theaters
Die Fassadensanierung ist weitestgehend 
abgeschlossen. 
Die Arbeiten in den Theaterräumlichkeiten 
sind abgeschlossen. Im Zuge der 
Sanierungsarbeiten sind in verschiedenen 
Unterrichtsräumen teerhaltige Schadstoffe 
im Fußbodenbereich festgestellt worden. 
Zwar liegen die Messergebnisse eindeutig 
unter den Richtwerten, dennoch werden 
alle betroffenen Bodenflächen erneuert. 
Die erforderlichen Arbeiten werden 
voraussichtlich im Frühjahr 2016 
abgeschlossen sein.
Die restlichen Arbeiten sowie die 
                                                           Seite: 2/2
Sanierung der Schülertoiletten werden in 
einem weiteren Abschnitt in den 
Sommerferien 2016 durchgeführt.
  
Grundschule Hellern
Umbau/Sanierung für die Einrichtung des 
Ganztagsbetriebes
Der Rat hat in seiner Sitzung am 
21.07.2015 beschlossen, dass an der 
Grundschule Hellern zu Beginn des 
Schuljahres 2017/18 der Ganztagsbetrieb 
eingeführt wird.
Für die erforderlichen Umbau- und 
Sanierungsarbeiten ist mit der 
Entwurfsplanung begonnen worden.
  
Grundschule Voxtrup Mit der Sanierung der Schülertoiletten im 
Gebäude der ehemaligen Astrid-Lindgren-
Schule ist in den Sommerferien begonnen 
worden. Die Arbeiten werden 
voraussichtlich im Frühjahr 2016 beendet 
werden können.
  
Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha-
von-Suttner-Realschule
Neubau einer Mensa und Einrichtung einer 
Lehrküche
Die begonnenen Arbeiten werden 
kontinuierlich weitergeführt und 
voraussichtlich im Frühjahr 2016 beendet.
  
E.-M.-Remarque-Realschule
Sanierung der Fassade im 
eingeschossigen Trakt
Mit den Arbeiten ist in den Sommerferien 
begonnen worden (Dach und Fassade). 
Voraussichtliches Ende der Arbeiten 
Frühjahr 2016.
  
IGS Osnabrück
Umbau/Sanierung des sog. „Grünen 
Neubaus“
Mit den vorbereitenden Arbeiten ist Ende 
2015 begonnen worden.
  
Gesamtschule Schinkel
-          Umbau der Toilettenräume
-         Einbau einer
       Holzhackschnitzelanlage
Die begonnenen Arbeiten können 
voraussichtlich Anfang 2016 beendet 
werden. 
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
  
Gymnasium „In der Wüste“
Schulgebäude
Die begonnenen Brandschutzmaßnahmen 
werden kontinuierlich fortgesetzt. 
In den Sommerferien 2016 wird 
voraussichtlich mit dem 2. BA begonnen.
   
BBS am Pottgraben
Sanierung des Altbaus
Die begonnenen Sanierungsarbeiten 
werden fortgesetzt; Ende voraussichtlich 
Frühjahr 2016.
  
BSZ am Westerberg
Neubau des Ernährungstraktes
Die Ausbauplanung wird fortgeführt. 
Voraussichtlicher Beginn der Maßnahmen 
Sommer 2016.