Stand der Baumaßnahmen 22.05.2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4205
Datum: 2025-05-12
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

1/3 
 
Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4205 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Stand der Baumaßnahmen 22.05.2025 
 
Datum: 04.04.2025 
 Vorstand für Bildung, Kultur und Familie 
Federführung: Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Schul- und Sportausschuss (Kenntnisnahme) 22.05.2025 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern 
 
  
Sachverhalt: 
Der Schul- und Sportausschuss hat darum gebeten, dass in den Sitzungen als ständiger 
Mitteilungspunkt über den Stand der Baumaßnahmen im Schulbereich berichtet wird. 
  
Die nachfolgende Auflistung wird dem Ausschuss zur 
Kenntnis gegeben:  
Schulstandorte 
  
Nr. Schulen Baumaßnahme Bauphase 
        
1 Grundschule Atter Neubau fertiggestellt, 
Sanierung Altbau, 
Außenanlagen 
Sanierung Altbau bis 
Frühjahr 2025, Freianlagen 
bis Sommer 2025 
 
Fertigstellung: Sommer 
2025  
        
2 Berufsschulzen
trum am 
Westerberg 
Sanierung nach Brand Klassentrakt 
abgeschlossen, ehem. 
Medienzentrum 
fertiggestellt, aktuell kleinere 
Restarbeiten 
 
Fertigstellung: Erfolgt  
        
3 Heiligenwegschule Brandschutzsanierun
g,Gesamtsanierung 
Rohbauarbeiten 
Fertigstellung vorrauss.: 
Sommer 2027 
  
 
2/3 
  
  
Nr. Schulen Baumaßnahme Bauphase 
4 Neubau 
Friedenssc
hule 
Neubau Friedensschule am 
Standort Hakenstraße 
Ausführungsplanung (LP 05), 
Ausschreibung LP 06 
Bauantrag ist eingereicht, 
Abbruch weitestgehend 
abgeschlossen 
 
Fertigstellung 
vorrauss.:  Frühjahr 2028  
        
5 Bertha-
von- 
Suttner- 
Obersc
hule 
Erweiterung 
des 
Bestandes/Ne
ubau 
Ausschreibung 
Bauausführung (LP05-
08), 
Rohbauarbeiten laufen 
seit Mai 2024 
 
Fertigstellung 
vorrauss.:  Frühjahr 2027 
        
6 Oberschu
le 
Sonnenh
ügel 
Erweiterun
g des 
Bestandes/ 
Neubau 
Ausführungsplanung 
(LP05-08) in 
Bearbeitung 
Baustelleneinrichtung,  Rüc
kbau Bestand 
 
Fertigstellung vorrauss.: 
Sommer 2027  
        
7 Erich-
Maria- 
Remarq
ue- 
Schule 
Erweiterung des 
Bestandes/Neub
au 
Ausführungsplanung, (LP 
05-
8)  Baustelleneinrichtung, 
Baufeld freimachen, 
Rückbau 
   
Fertigstellung Neubau 
vorrauss.: Sommer 2027 
Bestand: Frühjahr 2028  
8 Elisab
eth- 
Siegel
- 
Schul
e 
Erweiterung 
des 
Bestandes/Ne
ubau für den 
Ganztag 
Ausführungsplanung, LP 05 
Baubeginn ab Mai. 2025 
 
Fertigstellung vorrauss.: 
Sommer 2027  
  
9 Gesamtsch
ule 
Schinkel 
Brandschutzsan. 
Hauptgebäude
 und 
Eingangsstufe 
Hauptgebäude.: LP 05 
Ausführungsplanung 
Fluchttreppen 
 
Fertigstellung: Sommer 
2026  
        
   
 
  
 
3/3 
Sporthallen 
  
Nr. Sporthallen Baumaßnahme Bauphase 
1 Sporthalle 
Diesterwegschule 
Abriss und Neubau Sporthalle 
und Mensa 
Abbruch Bestand wird 
neu ausgeschrieben, 
Außenanlagen 
Frühjahr 2025 
 
Fertigstellung 
Außenanlagen: Herbst 
2025  
        
2 Sporthalle 
Rosenplatz- 
schule 
Neubau Einfeldsporthalle Fertigstellung März 2025 
        
  
  
Gez. Butke 
 
Anlage/n 
Keine 
 
 
[Dokumentende]