Zwischenbericht zum 31.08.2024 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3491
Datum: 2024-09-13
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 28.08.2024 
Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3491
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.08.2024 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 17.09.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2024 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2024 um etwa 100.000,00 € verbessern.
 
Auf der Ertragsseite ergibt sich eine voraussichtliche Einnahmeverschlechterung um ca. 
704.100,00 €.
Dies ist zum einen auf eine Umstellung im Beschaffungswesen zurückzuführen. Das 
Büromaterial der Stadt Osnabrück wird nicht mehr durch den Eigenbetrieb Immobilien- und 
Gebäudemanagement vorfinanziert, sondern seit Anfang Mail direkt durch die Fachbereiche 
beschafft und gezahlt. Der Umsatz auf der Ertrags- und Aufwandsseite reduziert sich 
entsprechend.
Zum anderen wird eine anteilige Erstattung des Landkreis Osnabrück für die Dachsanierung 
der Herman-Nohl-Schule erst in 2025 und nicht, wie ursprünglich geplant, in 2024 erfolgen.
Auf der Aufwandsseite zeichnen sich bei den ordentlichen Aufwendungen 
Minderaufwendungen von insgesamt 1.386.700,00 € ab. 
 
Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren: 
1.Energie- und Wasserbezug
Aufgrund wieder sinkender Energiepreise wird aktuell von einer Einsparung i. H. v. ca. 
442.700,00 € gegenüber den geplanten Kosten ausgegangen. 
2.Gebäudereinigung 
Die Prognose zeigt, dass der Ansatz zu knapp kalkuliert wurde. Hinzukommen erhöhte 
Kosten aufgrund des mangelhaften Reinigungszustandes in einigen Objekten. Dies führt 
nach derzeitigem Kenntnisstand zu einer Überschreitung des Planansatzes i. H. v. rd. 
500.000,00 €. 
3.Personalkosten 
Bei den Personalkosten ist nach der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in Höhe 
von 1.063.600,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. erhebliche Probleme offene 
                                                           Seite: 2/3
Stellen zu besetzen, langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der Lohnfortzahlung fallen sowie 
geringere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
4.Übrige Aufwendungen
Bei den Übrigen Aufwendungen wird mit Minderausgaben i. H. v. rd. 251.000,00 € 
gerechnet, da eingeplante Kosten für Gutachten- und Planungsleistungen für zu 
entwickelnde Baugebiete nicht im ursprünglich angenommenen Umfang in 2024 abfließen 
werden.  
 
Im Finanzergebnis wird bei den Zinsaufwendungen mit Minderausgaben i. H. v. 
1.500.000,00 € gerechnet, da eingeplante Kreditaufnahmen in diesem Jahr nicht im 
vorgesehenen Umfang nötig sein werden.  
Bei den Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen wird davon ausgegangen, dass die 
eingeplante Auflösung der zweckgebundenen Rücklage für Instandhaltung i. H. v. 
2.807.400,00 € erfolgt (sh. VO/2024/2938). Dies ist erforderlich, um ein ausgeglichenes 
Jahresergebnis zu erzielen.
Lagebericht der Leitung 
Um in den Folgejahren ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, sind Erhöhungen der durch 
die Stadt Osnabrück zu leistenden Zahlungen für Nutzungsentschädigungen usw. 
unumgänglich, was eine entsprechende Belastung des Kernhaushaltes zur Folge hat.
Entsprechend den beschlossenen strategischen Zielen der Stadt Osnabrück sind die 
aktuellen Arbeiten sehr stark von einer Vielzahl von Baumaßnahmen insbesondere im 
Bereich der Schulen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur geprägt. Dies betrifft neben 
den baulich notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Sekundarstufe 1 - Reform 
insbesondere die vorgesehenen Maßnahmen zur Schaffung eines Ganztagsangebotes an 
den verbliebenen 10 Grundschulstandorten ab dem Schuljahr 2024/2025. Der dem Rat 
vorgelegte Verwaltungsentwurf für das Investitionsprogramm 2025 sieht im 
Finanzplanungszeitraum 2025 - 2028 insgesamt Investitionen in einer Größenordnung von 
rd. 160 Mio. € vor. 
Das in der Vergangenheit deutlich gestiegene Zinsniveau wird kurz- bis mittelfristig zu einer 
deutlichen Belastung des Erfolgsplanes führen.
Eine große Sorge bereitet das Auseinanderdriften zwischen den Tilgungszahlungen und 
Abschreibungen, die Tilgungen können nicht mehr vollständig durch die Abschreibungen 
finanziert werden. Dies trägt zu einem Liquiditätsverlust bei. Die Liquiditätssituation wird 
deshalb laufend analysiert. 
Für die Ziele zur Erreichung der Klimaneutralität sind erhebliche zusätzliche personelle und 
finanzielle Kraftanstrengungen erforderlich.
Auf Basis des Vorreiterkonzepts Klimaschutz zur Klimaneutralen Kommunalverwaltung mit 
dem darin enthaltenen Maßnahmenkatalog wurde auf Basis von Kennwerten ein 
Finanzbedarf in einer Größenordnung von rd. 450 Mio. € für die energetische 
Gebäudesanierung der Gebäude in der ersten und zweiten Priorität ermittelt. 
In dieser Summe sind noch keine Aufwendungen zur Beseitigung des allgemeinen 
Sanierungsstaus, Maßnahmen im Bereich des baulichen Brandschutzes und erforderliche 
Strukturverbesserungen in den Gebäuden enthalten. 
Angesichts dieser Dimensionen werden massive Förderungen von Bundes- und 
Landesebene erforderlich sein, um diese Herausforderungen bewältigen zu können. 
                                                           Seite: 3/3
Der Fachkräftemangel - insbesondere in den technischen und gewerblichen Bereichen - führt 
in der Neu- oder Nachbesetzung von Stellen zu längeren Vakanzen. Hier müssen zukünftig 
andere Wege gegangen werden, um die Situation nicht noch weiter zu verschärfen.
 
gez. Rasche
 
Anlagen:
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
Investitionsbericht zum 31.08.2024
Zwischenbericht Ganztag zum 31.08.2024
Anlage 1 
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erträge/Aufwendungen Plan 2024
Ist
31.08.2024
Erwartung 
31.12.2024 Erwartung - Plan
**    1. Umsatzerlöse -66.771.300,00 -43.821.799,79 -66.572.900,00 198.400,00
*       Mieteinnahme Externe -1.565.900,00 -1.052.504,55 -1.565.900,00  
*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -7.265.200,00 -4.852.219,17 -7.265.200,00  
*       Nutzungsentschädigungen -35.265.300,00 -23.523.780,58 -35.265.300,00  
*       Erstattung von Nebenkosten -10.137.000,00 -6.770.399,28 -10.137.000,00  
*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -7.079.300,00 -4.714.666,80 -7.079.300,00  
*       Serviceleistungen -3.108.400,00 -1.994.503,74 -2.991.800,00 116.600,00
*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -551.000,00 -215.705,66 -438.000,00 113.000,00
*       Sonstige Umsatzerlöse -1.799.200,00 -698.020,01 -1.830.400,00 -31.200,00
*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -650.000,00  -650.000  
*     3. Sonstige betriebliche Erträge -2.416.000,00 -1.224.958,90 -1.910.300,00 505.700,00
***   Summe Erträge -69.837.300,00 -45.046.758,69 -69.133.200,00 704.100,00
***   4. Materialaufwand 38.843.000,00 21.491.949,67 38.519.900,00 -323.100,00
*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 642.000,00 399.008,50 529.000,00 -113.000,00
**     4b Bezogene Leistungen 38.201.000,00 21.092.941,34 37.990.900,00 -210.100,00
*       Miet- und Pachtzahlungen 5.504.000,00 3.456.329,19 5.522.000,00 18.000,00
*       Energie- und Wasserbezug 9.292.700,00 5.867.435,01 8.850.000,00 -442.700,00
*       Gebäudereinigung 5.499.600,00 2.964.400,00 6.009.500,00 500.000,00
*       Unterhaltung und Instandsetzung 12.347.900,00 4.249.863,63 12.347.900,00  
          dav on Umsch. Bauunterhaltung mit PSP    
*       Kosten Grundstücksverkehr 50.000,00 10.151,16 20.000,00 -30.000,00
*       Grundbesitzabgaben 2.430.700,00 2.326.375,16 2.350.000,00 -80.700,00
*       Gebäudeversicherungen 947.600,00 1.022.567,92 1.030.000,00 82.400,00
*       Postgebühren 480.000,00 255.233,29 480.000,00  
*       Telekommunikation 565.500,00 391.452,37 549.500,00 -16.000,00
*       Übrige Aufwendungen 1.083.000,00 549.133,61 832.000,00 -251.000,00
**    5. Personalaufwand 13.214.800,00 6.250.160,82 12.151.200,00 -1.063.600,00
*      5a Löhne und Gehälter 9.298.800,00 4.537.274,14 8.236.900,00 -1.061.900,00
*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 3.916.000,00 1.712.886,68 3.914.300,00 -1.700,00
*     6. Abschreibungen 13.612.000,00 6.731.801,28 13.612.000,00  
*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.728.500,00 1.689.552,78 2.728.500,00  
****  Summe Aufwände 68.398.300,00 36.163.464,55 67.011.600,00 -1.386.700,00
*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -4.890.000,00 -17,41 -2.807.400,00 2.082.600,00
*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.429.000,00 1.862.790,64 4.929.000,00 -1.500.000,00
**    Finanzergebnis 1.539.000,00 1.862.773,23 2.121.600,00 582.600,00
****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke 100.000,00 -7.020.520,91  -100.000,00
Anlage zur VO/2024/3491
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
111-23 Bebautes und unbebautes 
Grundvermögen
Stadtwaage
- Grundsanierung
Schadstoff-
sanierung 
Frühjahr 2024
Grund-
sanierung 
Herbst 2024
Schadstoff-
sanierung 
Herbst 2024
Grund-
sanierung
2027
Mit den Arbeiten für die Schadstoffsanierung 
wurde Ende Mai 2024 begonnen. Die 
Ausführung wird ca. 6 Monate dauern. Im 
Anschluss daran soll mit der Grundsanierung 
gestartet werden. Das Vergabeverfahren für den 
Rohbau läuft. Weiterhin wird der Vorentwurf für 
den Innenraum "neue Arbeitswelten" geplant.
7.524.000 € 7.524.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2024/2931
vom 23.04.2024
Zum aktuellen Zeitpunkt kann noch keine 
Aussage zum Kostenverlauf getroffen werden. 
Die Kosten für die Schadstoffsanierung (ca. 
500.000 €)  werden über den 
Bauunterhaltungstitel abgewickelt. (siehe auch 
VO/2023/2275)
Für den energetischen Teil der 
Sanierungsmaßnahmen hat die Stadt Osnabrück 
eine Förderzusage der maximal möglichen 
Förderung aus der Bundesförderung für 
effiziente Gebäude (BEG) für Kommunen über 
die KfW erhalten; (Programm EG 70 EE Worst 
Performing Buildings). 
126 Brandschutz Feuerwehr
10.000.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss
VO/2017/1339 vom 05.12.2017
10.150.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2024/2750, 
Investitionsbericht zum 31.12.2023 
im BA vom 23.01.2024
Feuerwache II
- Neubau Nordstr.
Anfang
 2019
Mrz. 2021
Neubau
Dachterrasse
Frühjahr
2024
Die  Feuerwache II ist komplett fertiggestellt. 10.000.000 €
An der Kostenprognose vom Bericht zum 
31.12.2023 hat es keine Veränderung gegeben. 
Verschiedene Schlussrechnungen stehen noch 
aus.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
1
Anlage zur VO/2024/3491
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
243 Sporthallen / Sonstige 
5.492.000 €
Kostenberechnung 
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5780 
vom 03.11.2020
5.592.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075, 
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022
(Deckung über Globaltitel)
5.680.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2023/1757, 
Investitionsbericht zum 31.12.2022 
im BA vom 21.03.2023 
(Deckung über Globaltitel)
3.919.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/1846 
vom 25.04.2023
4.279.000 €
Ratsbeschluss über Mehrkosten
VO/2023/2288 vom 19.09.2023
(Anpassung im Investitionsprogramm)
Es liegen noch nicht sämtliche 
Schlussrechnungen vor. Des Weiteren ist die 
Vergabe der Leistungen für die 
Wiederherstellung der Freianlagen im Bereich 
der abzubrechenden Sporthalle noch nicht 
erfolgt. Eine abschließende Kostenfeststellung 
liegt deshalb noch nicht vor. 
Für die Sporthalle hat die Stadt Osnabrück 
Fördermittel in Höhe von 400.000 € aus dem 
Sportstättensanierungsprogramm erhalten.
Sporthalle Rosenplatzschule
- Neubau
Abbruch 
Herbst 2023 
Neubau Ende 
2023
Frühjahr
2025
Das Dach ist bereits dicht und die Außentüren 
und Fenster sind montiert. Die Ausbaugewerke 
sind gestartet (Grobinstallation ELT und HLS, 
Trockenbau). Mitte August 2024 starten die 
Verblendarbeiten.
4.279.000 €
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich keine 
finanzielle Abweichung zum geplanten 
Finanzvolumen ab.
Sporthalle Diesterwegschule
- Neubau
Herbst 
2021
Neubau
Dezember
2023
Abriss
alte Halle
Mitte 2024
Das Gebäude ist fertiggestellt. Die 
bauordnungsrechtliche Abnahme ist erfolgt und 
das Gebäude konnte in Betrieb genommen 
werden. Die Vergabe der Leistungen für den 
Abbruch der alten Sporthalle / Mensa ist 
abgeschlossen. Die Abbrucharbeiten haben im 
Juli 2024 begonnen. Aktuell werden die Arbeiten 
nicht fortgeführt aufgrund erheblicher 
Nachtragsforderungen des 
Abbruchunternehmers.
5.680.000 €
2
Anlage zur VO/2024/3491
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
211 Grundschulen
3.211.000 €
Kostenberechnung 
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5780 
vom 03.11.2020
3.258.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075, 
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022
(Deckung über Globaltitel)
3.310.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2023/1757, 
Investitionsbericht zum 31.12.2022 
im BA vom 21.03.2023 
(Deckung über Globaltitel)
2.356.000 €
Kostenschätzung 
siehe Ratsbeschluss VO/2020/6075 
vom 15.12.2020
2.500.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/0904,  
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
im BA vom 21.06.2022
(Deckung über Globaltitel)
3.423.000 €
zzgl. Dachsanierung 
siehe Ratsbeschluss VO/2022/0820 
vom 05.07.2022
(Anpassung im Investitionsprogramm)
Es liegen noch nicht sämtliche 
Schlussrechnungen vor. Des Weiteren ist die 
Vergabe der Leistungen für die 
Wiederherstellung der Freianlagen im Bereich 
der abzubrechenden Sporthalle noch nicht 
erfolgt. Eine abschließende Kostenfeststellung 
liegt deshalb noch nicht vor. 
Drei-Religionen-Schule
- Grundsanierung
- Dachsanierung
2. BA 
Ostern 2021
Hauptdächer
Herbst 2023
Flachdach
Frühjahr 2024
Die Sanierung und Begrünung des Flachdaches 
ist fertiggestellt. Die Ertüchtigung der 
Treppengeländer verzögert sich und wird 
spätestens zum Ende des Jahres abgeschlossen. 
Danach ist die Maßnahme baulich 
abgeschlossen.
3.423.000 €
Die Kosten liegen aktuell im vorgesehenen 
Rahmen. Sehr wahrscheinlich werden auch die 
geplanten Restarbeiten mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln durchgeführt werden 
können.
Diesterwegschule
- Neubau Mensa
Herbst
2021
Dezember
2023
Das Gebäude ist fertiggestellt. Die 
bauordnungsrechtliche Abnahme ist erfolgt und 
das Gebäude konnte in Betrieb genommen 
werden.
3.310.000 €
3
Anlage zur VO/2024/3491
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
211 Grundschulen
Neubau
Sommer 2024
(ursprünglich)
Neubau
Sommer 2026
(ursprünglich)
5.759.000 €
Kostenschätzung 
siehe Ratsbeschluss VO/2022/1083 
vom 27.09.2022
Neubau
Anfang 2025
Neubau
Herbst 2026
Umbau Bestand
Sommer 2027
6.017.800 €
Inklusive Übergangslösung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100  
vom 27.06.2023
(Anpassung im Investitionsprogramm)
12.200.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2019/4160  
vom 01.10.2019
13.600.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/0904,  
Investitionsbericht zum 31.05.2022 
im BA vom 21.06.2022
(Anpassung im Investitionsprogramm)
Aufgrund der zusätzlich erforderlichen 
akustischen Maßnahmen im Bereich der 
Container sowie Planungsänderungen beim 
Neubau kann eine Kostensteigerung derzeit 
nicht ausgeschlossen werden. 
Grundschule Atter
- Grundsanierung, Erweiterung 
und Umbau zur Ganztagsschule
Sommer
2020
Die Fassaden- und Dacharbeiten sind 
weitestgehend abgeschlossen. Die 
Umbauarbeiten für den Innenausbau werden 
weiterhin ausgeführt. Die  Fertigstellung des 
Altbaus wird bis zum Endes des Jahres 2024 
andauern. Ab Anfang 2025 sind die 
Räumlichkeiten dann bezugsfertig. Der 
Sanierungsumfang war aufwändiger als 
angenommen. Die Arbeiten an den 
Außenanlagen werden fortgeführt. Die 
Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist für 
Herbst 2024 avisiert. Im Anschluss erfolgt der 
zweite und letzte Bauabschnitt mit der 
Erstellung der Parkflächen und Zuwegungen 
voraussichtlich bis Sommer 2025.
Das alte Hortgebäude wird im Herbst 2024 
abgerissen.
13.600.000 €
An der Kostenprognose von 13,6 Mio. € hat sich 
keine Veränderung ergeben.
Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass 
aufgrund der Verteuerung von Baumaterialien 
und Dienstleistungen und aufwändigerem 
Sanierungsumfang noch Mehrkosten entstehen.
Der Neubauteil wird über ein Förderprogramm 
(Energieeffizient Bauen und Sanieren) der KfW 
gefördert.
Elisabeth-Siegel-Schule
- Umbau zur Ganztagsgrundschule
- Übergangslösung
Zu Beginn des neuen Schuljahres hat sich 
gezeigt, dass die Mensa-Containerklassen der 
Übergangslösung akustisch ertüchtigt werden 
müssen. Der Einbau einer Akustikdecke ist für 
die Herbstferien 2024 geplant. Der Baubeginn 
vom Neubau verzögert sich und soll Anfang 2025 
erfolgen. Die Ausführungsplanung sowie 
Vorbereitung der Ausschreibung erfolgt derzeit.
6.017.800 €
Umzug Neubau 
im Sommer / 
Herbst 2023
Abschluss 
Gesamtprojekt 
Sommer 2025
4
Anlage zur VO/2024/3491
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
211 Grundschulen
2.300.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5795  
vom 03.11.2020
3.060.200 €
Ratsbeschluss über Mehrkosten 
VO/2021/6887 vom 01.06.2021
(Anpassung im Investitionsprogramm)
3.260.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075,  
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022
(Deckung über Globaltitel)
Winter 
2023/2024
(ursprünglich)
Frühjahr
2027
(ursprünglich)
5.343.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2021/6644  
vom 20.04.2021
Frühjahr 
2024
Sommer
2027 8.641.000 €
Inklusive Lüftungsanlage
siehe Ratsbeschluss VO/2022/0751 
vom 05.07.2022
(Anpassung im Investitionsprogramm)
Die Maßanhme ist inzwischen schlussgerechnet. 
Die Kostenfeststellung liegt bei 3,23 Mio. €. 
Für die Maßnahme hat die Stadt Osnabrück 
Fördergelder für den energetischen Teil der 
Sanierungsmaßnahmen  aus der 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 
für Kommunen über die KfW in Höhe von 
350.000 € erhalten.
Heiligenwegschule
- Grundsanierung / Brandschutz
- Erweiterung
Seit Mai 2024 laufen im Bestandsgebäude im 
Bereich des ersten Bauabschnitts die 
Rückbauarbeiten und vorbereiteneden 
Maßnahmen für die Sanierung. 
Die Rohbauarbeiten für den Anbau werden im 
August 2024 beauftragt. Baustart ist im 
September 2024.
8.641.000 €
Zum aktuellen Zeitpunkt kann keine Aussage zu 
finanziellen Abweichung getroffen werden.
Für die Maßnahme hat die Stadt Osnabrück eine 
Förderzusage aus dem Förderprogramm des 
Bundes „Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien in Gebäuden durch Einzelmaßnahmen“ 
(BEG EM) erhalten. 
Grundschule Sutthausen
- Einrichtung Ganztagsschule / 
Grundsanierung
Herbst
2021
Sommer
2023
Die Inbetriebnahme ist planmäßig erfolgt. Der 
neue Schul- / Mensabereich ist zum Schuljahr 
2023/2024 in Betrieb genommen worden. 
3.260.000 €
5
Anlage zur VO/2024/3491
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
217 Gymnasien
600.000 €
Kostenschätzung Bauteile 2+3
siehe Ratsbeschluss VO/2022/1084  
vom 27.09.2022
1.450.000 €
Kostenschätzung Bauteil 5 und
Kostenerhöhung Bauteile 2+3
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2617
vom 05.12.2023
(Deckung über Fördergelder)
2.914.000 €
Kostenberechnung
 siehe Ratsbeschluss VO/2022/0441 
vom 15.03.2022
3.164.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075,  
Investitionsbericht zum 31.08.2022 
im BA vom 13.09.2022
(Deckung über Globaltitel)
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
Friedensschule Hakenstr.
- Neubau
Abbruch
September
2024
Neubau
Sommer
2025
Herbst
2028
Die Entwurfsplanung, LPH 3, ist abgeschlossen. 
Die Genehmigungsplanung und 
Bauantragsstellung wird bis November 2024 
erfolgen. Aktuell laufen die vorbereitenden 
Maßnahmen für den Rückbau der 
Bestandsgebäude (ehem. Schule an der 
Rolandsmauer und Haus der Gesundheit). Die 
Vergabe der Leistungen zum Rückbau ist erfolgt 
und die Arbeiten beginnen Anfang September 
2024.
58.619.000 € 58.619.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2120  
vom 27.06.2023
Die auf Grundlage der überarbeiteten 
Entwurfsplanung aktualisierte 
Kostenberechnung entspricht der bisherigen 
Kostenprognose. Aufgrund der 
Planungsunterbrechung ergeben sich u.a. 
erhöhte Kosten aus den daraus resultierenden 
längeren Containeranmietungen.
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich keine 
finanzielle Abweichung zum geplanten 
Finanzvolumen ab. 
Für die Maßnahme hat die Stadt Osnabrück eine 
Förderzusage aus dem Förderprogramm des 
Bundes „Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien in Gebäuden durch Einzelmaßnahmen“ 
(BEG EM) erhalten. 
Gymnasium "In der Wüste"
- Sanierung Aula + Foyer Sep. 22 Dezember
2023 Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. 3.164.000 €
Die Maßnahme wird in Kürze schlussgerechnet. 
Der Kostenrahmen wird eingehalten. 
Für die Maßnahme hat die Stadt Osnabrück 
Fördergelder aus dem Förderprogramm des 
Bundes „Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien in Gebäuden durch Einzelmaßnahmen“ 
(BEG EM) in Höhe von 152.000 € erhalten. 
Graf-Stauffenberg-Gymnasium
- Dachsanierung Bauteile 2, 3 und 5
Sommer
2023
Herbst
2024
Die Bauteile 2 + 3 sind fertiggestellt.
Die Dacharbeiten für den Bauteil 5 sollen Anfang 
September 2024 fertiggestellt sein. Mit den 
WDVS-Arbeiten (Wärmedämmverbundsystem) 
wurde Ende August 2024 gestartet und sind 
voraussichtlich Mitte/Ende September 2024 
fertig.
1.350.000 €
6
Anlage zur VO/2024/3491
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
216 Kombinierte Haupt- und 
Realschulen
Oberschule Bertha-von-Suttner
- Neukonzeption
Abbruch
Herbst 2023
Neubau
Frühjahr 2024
Abbruch
Frühjahr 2024
Neubau
Sommer 2027
Der Rohbauer hat die Sohlplatte betoniert und 
parallel werden die Wände im Untergeschoss 
betoniert. Derzeit gibt es keine gravierende 
Terminverzögerung.
28.075.000 € 28.075.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2020  
vom 27.06.2023
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich keine 
finanzielle Abweichung zum geplanten 
Finanzvolumen ab.
Oberschule Erich-Maria-Remarque
- Neukonzeption
Herbst
2024
Bauteile C+D 
(Neubau + Mensa) 
Ende 2026
Sanierung 
Bauteile A+B
Ende 2027
Der Bauantrag wurde im Juni 2024 eingereicht. 
Die ersten Ausschreibungen 
(Baufeldvorbereitung und 
Baustelleneinrichtung) sollen zeitnah 
veröffentlicht werden.
27.540.000 € 27.540.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2020  
vom 27.06.2023
Wie bereits zum 31.12.2023 und 31.05.2024 
berichtet, muss das Bestandstragwerk 
brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Dies 
führt zu Mehrkosten, die aktuell noch durch die 
Risikozuschläge abgedeckt sind.
Oberschule Sonnenhügel
- Neukonzeption
Hauptbau-
maßnahme
 
Sommer
2024
Hauptbau-
maßnahme
Herbst
2027
Hauptbaumaßnahme:
Der Planungsprozess für die 
Hauptbaumaßnahme befindet sich in der 
Ausführungsplanung. Die Ausschreibungen für 
die ersten Gewerke werden erstellt. Das 
Gebäude wurde in den Sommerferien 2024 
freigezogen und entrümpelt. Die 
Entkernungsarbeiten im Bestandsgebäude 
beginnen voraussichtlich im Oktober 2024. 
Die Baugenehmigung liegt derzeit noch nicht 
vor. Nach Prüfungsabschluss der Statik wird aber 
mit der Erteilung der Baugenehmigung für 
Anfang September 2024 gerechnet.
Interimsmaßnahme:
Die Fertigstellung der gesamten Anlage ist in den 
Sommerferien 2024 erfolgt. Die Oberschule ist in 
die neue Containeranlage umgezogen.
24.520.000 € 24.520.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2020  
vom 27.06.2023
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich keine 
finanzielle Abweichung zum geplanten 
Finanzvolumen ab.
Für die Bestandssanierung hat die Stadt 
Osnabrück eine Förderzusage aus dem 
Förderprogramm des Bundes „Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien in Gebäuden durch 
Einzelmaßnahmen“ (BEG EM) erhalten. 
Für den Neubauteil wurde der Förderantrag zum 
Klimafreundlichen Neubau von der KfW 
bewilligt.
7
Anlage zur VO/2024/3491
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
231 Berufliche Schulen
6.851.000 €
Kostenschätzung 
siehe Ratsbeschluss VO/2020/6106 
vom 15.12.2020
9.051.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2022/1075 & 
VO/2023/1757,  
Investitionsberichte zum 31.08.2022 
und 31.12.2022 im BA vom 
13.09.2022 und 21.03.2023
(Anpassung im Investitionsprogramm)
9.550.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2024/2750, 
Investitionsbericht zum 31.12.2023 
im BA vom 23.01.2024
(Deckung Globaltitel)
218 Gesamtschulen
Gesamtschule Schinkel 1
- Grundsanierung / Brandschutz
Sommer 2024 
(Sofort-
maßnahmen)
Anfang
2025
Herbst
2027
Aufgrund einer zwischenzeitlich erfolgten 
Brandschau am Standort mussten bereits 
Maßnahmen aus dem Projektumfang als 
Sofortmaßnahmen erfolgen. Diese wurden 
teilweise bereits im Endzustand hergestellt. Aus 
dem Grunde hat die Maßnahme früher 
begonnen als ursprünglich geplant.
3.838.700 € 3.838.700 €
Kostenberechnung 
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2369 
vom 07.11.2023
In Rahmen der Projektbesprechungen wurden 
aufgrund des Projektumfanges Bedenken zur 
Durchführbarkeit der Arbeiten im Bestand 
geäußert, sofern keine großflächige Auslagerung 
der Klassen erfolgt. Derzeit werden mögliche 
Containerstandorte geprüft. Die Stellung von 
Containern war bislang nicht Bestandteil der 
Maßnahme.
Wie bereits in den vergangenen Berichten 
kommuniziert, bleibt die Kostenentwicklung 
angespannt.
BSZ Westerberg
- Grundsanierung / Brandschaden
Sommer
2021
Herbst
2024
Der letzte Bauabschnitt wurde bis auf  kleine 
Restleistungen fertiggestellt. Die 
Geländerkonstruktion wird aus Gründen des 
Brandschutzes überarbeitet. Die Sanierung der 
Tiefgaragedecke hat begonnnen.  Im Gebäude 
wird noch das ehemalige Medienzentrum nebst 
Nebenräumen bearbeitet.
9.550.000 €
8
Anlage zur VO/2024/3491
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
218 Gesamtschulen
Gesamtschule Schinkel 2
- Grundsanierung / Brandschutz
Frühjahr
2023
Herbst
2024
Der zweite Bauabschnitt wurde größtenteils in 
den Sommerferien 2024 fertiggestellt. Derzeit 
werden lediglich Restleistungen innen sowie 
Abarbeitungen im Außenbereich ausgeführt. 
1.800.000 € 1.800.000 €
Kostenberechnung 
siehe Ratsbeschluss VO/2022/0442 
vom 15.03.2022
An der Kostenprognose hat sich keine 
Veränderung ergeben. Gemäß aktueller 
Kostenfortschreibung kann das zur Verfügung 
stehende Budget von 1,8 Mio. € eingehalten 
werden.
252 Kultureinrichtungen
1.900.000 €
Kostenschätzung
siehe Ratsbeschluss VO/2019/4618  
vom 03.12.2019
2.182.300 €
Ratsbeschluss über Mehrkosten 
VO/2020/6006 vom 15.12.2020
(Anpassung im Investitionsprogramm)
2.326.000 €
Kostenprognose 
siehe VO/2023/2434,   
Investitionsbericht zum 31.08.2023,
im BA vom 10.10.2023  
2.450.000 € Aktuelle Kostenprognose zum 
31.08.2024
Die Villa_Forum Erinnerungskultur 
und Zeitgeschichte
- Grundanierung / Museumskonzept
Frühjahr
2022
Frühjahr
2024
Der Ausbau durch den Ausstellungsbauer läuft. 
Die Arbeiten der Außenanlagen sind  
abgeschlossen.
Das Café wurde Anfang Juni 2024 eröffnet. 
2.182.300 €
Ein Großteil der Gewerke ist schlussgerechnet. 
Derzeit sind Mehrkosten von ca. 270.000,- 
gegenüber den geschätzten Kosten aus dem 
Ratsbeschluss im Jahre 2020 absehbar. Der 
Grund ist ein Mehraufwand durch ursprünglich 
nicht geplante Ausstellungsbereiche im 
Kellergeschoss, einem entstandenen 
Wasserschaden im Aufzugsschacht sowie 
Planungsänderungen im Café-Bereich. Hinzu 
kommen allgemeine Preisteigerungen 
gegenüber der Kostenschätzung aus dem Jahr 
2020.
Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem 
Bundesprogramm Sanierung kommunaler 
Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und 
Kultur gefördert (1,7 Mio. €).
9
Anlage zur VO/2024/3491
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
365 Kindertagesstätten
Kita An der Wakhegge
- Neubau
Sommer
2021
Herbst
2022 Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. 4.100.000 € 4.100.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5543  
vom 07.07.2020
Der Kostenrahmen wurde eingehalten. Das 
Restbudget (zurückgehaltene 
Schlussrechnungen) wird vorerst für die 
Sanierungsarbeiten bei der Kita Jeggener Weg 
verwendet.
Kita Jeggener Weg
- Neubau
- Sanierung durch Wasserschaden
Sommer
2021 
(Neubau)
Herbst 2024
(Mängel-
beseitigung)
Sommer 
2022
(Neubau)  
Sommer 2025
(Mängel-
beseitigung)
Die Planung zur Mängelbeseitigung ist fast 
abgeschlossen. Die Ausschreibungen laufen und 
die ersten Firmen werden kurzfristig beauftragt, 
so dass die Sanierungsarbeiten am Sockelbereich 
der Kita im September 2024 beginnen können. 
Die Außenanlagenfirma hat den Sockel bereits 
freigelegt.
4.100.000 € 4.100.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2020/5543  
vom 07.07.2020
Die Sanierungsarbeiten werden zunächst aus 
dem vorhandenen Restbudget bzw. den 
zurückgehaltenen Schlussrechnungen der 
Neubauten der beiden Holzbaukitas bezahlt. Ob 
diese vorhandenen Gelder ausreichend sind, 
wird sich im Laufe der Sanierung zeigen.
366 Einrichtungen der 
Jugendarbeit
Stadtteiltreff Haste 
- Grundsanierung
Frühjahr 
2025
Ende 
2026
Derzeit läuft die Genehmigungsphase. Parallel 
wird an der Ausführungsplanung gearbeitet. 3.850.000 € 3.850.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/1944  
vom 23.05.2023
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich keine 
finanzielle Abweichung zum geplanten 
Finanzvolumen ab.
Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem 
Bundesprogramm Sanierung kommunaler 
Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und 
Kultur gefördert (2,8 Mio. €).
10
Anlage zur VO/2024/3491
Investitionsmaßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
424 Sportstätten
Anfang 
2024
(ursprünglich)
Frühjahr
2024
(ursprünglich)
Anfang 2025 Mitte 2025
Zum aktuellen Zeitpunkt zeichnet sich keine 
finanzielle Abweichung zum geplanten 
Finanzvolumen ab.
= Planmäßige Entwicklung
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Handlungsbedarf
Sportanlage TuS Haste
- Neubau Funktionsgebäude
Bedingt durch notwendige 
Grundstücksvereinigungen und 
Vermessungsarbeiten verzögert sich die 
Maßnahme.
Das Ausschreibungsverfahren für die GU-
Ausschreibung läuft. Der Baubeginn kann 
aufgrund der oben genannten Gründe nicht 
verbindlich festgelegt werden. 
1.650.000 € 1.650.000 €
Kostenannahme 
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2099 
vom 27.06.2023
11
Anlage zur VO/2024/3491
Maßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Altstädter Grundschule
- Endgültige Lösung
Herbst
2023
August
2024
Die Baumaßnahme ist bis auf wenige 
Restarbeiten abgeschlossen. Diese werden aber 
zeitnah abgeschlossen. 
Der Ganztagsbetrieb konnte wie geplant nach 
den Sommerferien im August 2024 starten.
2.089.000 € 2.089.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Es zeichnet sich keine finanzielle Abweichung 
zum geplanten Finanzvolumen ab. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten.
Elisabeth-/Rückertschule
- Übergangslösung
Herbst
2023
Frühjahr
2024
Die Maßnahme „Umbau Küche“ sowie „Umbau  
Küchenbüro“ wurde planmäßig Anfang 2024 
umgesetzt. 
Der Zeitplan wurde eingehalten.
149.000 € 149.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Es zeichnet sich keine finanzielle Abweichung 
zum geplanten Finanzvolumen ab. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten.
Elisabeth-Siegel-Schule
- Übergangslösung
Herbst
2023
August
2024
Die Maßnahme Übergangslösung wurde passend 
zum neuen Schuljahr 2024/2025 umgesetzt. Die 
Bauarbeiten für die endgültige Lösung in Form 
eines Neubaus sollen Anfang 2025 starten.
259.000 € 259.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Es zeichnet sich keine finanzielle Abweichung 
zum geplanten Finanzvolumen ab. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten.
Franz-Hecker-Schule
- Übergangslösung
Frühjahr
2024
August
2024
Die Maßnahme „Brandschutzertüchtigung“  
verschiebt sich zeitlich. Dies hat jedoch keine 
Auswirkungen auf den Start des Ganztages. 
Baulich ist die Maßnahme (Umbau Bestand) im 
Zeitplan und wurde bis zum Ende der 
Sommerferien 2024 abgeschlossen.
1.036.200 € 1.036.200 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Es zeichnet sich keine finanzielle Abweichung 
zum geplanten Finanzvolumen ab. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz - Zwischenbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
1
Anlage zur VO/2024/3491
Maßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz - Zwischenbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
Grundschule Haste
- Übergangslösung
Frühjahr
2024
Oktober 
2024
Die Maßnahme hat sich baulich verzögert und 
wurde nicht bis Ende der Sommerferien 2024 
abgeschlossen. Dies hat jedoch keine 
Auswirkungen auf den Start des Ganztages. Der 
Ganztagsbetrieb konnte wie geplant nach den 
Sommerferien im August 2024 starten. Die 
Maßnahme soll im Herbst 2024 fertiggestellt 
sein.
1.045.000 € 1.045.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Es zeichnet sich keine finanzielle Abweichung 
zum geplanten Finanzvolumen ab. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten.
Grundschule In der Wüste
- Übergangslösung Anfang 2023 August
2023
Die Maßnahme konnte zum Schuljahresbeginn 
2023/2024 abgeschlossen werden, sodass die 
Schule seitdem im Ganztagsbetrieb läuft. 
1.172.000 € 1.172.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Es zeichnet sich keine finanzielle Abweichung 
zum geplanten Finanzvolumen ab. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten.
Grundschule Pye
- Übergangslösung
Winter 
2023/2024
August
2024
Die Baumaßnahme ist bis auf wenige 
Restarbeiten abgeschlossen. Die Restarbeiten 
werden zeitnah erledigt. 
Der Ganztagsbetrieb konnte wie geplant nach 
den Sommerferien im August 2024 starten.
976.000 € 976.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Es zeichnet sich keine finanzielle Abweichung 
zum geplanten Finanzvolumen ab. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten.
Grundschule Voxtrup
- Übergangslösung
Frühjahr
2024
September
2024
Baulich hat sich die Maßnahme (Umbau 
Bestand) geringfügig verschoben und wurde 
nicht bis Ende der Sommerferien 2024 
fertiggestellt. Dies hat keine Auswirkungen auf 
den Start des Ganztages. Die Maßnahme soll im 
Herbst 2024 fertiggestellt werden.
435.000 € 435.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Es zeichnet sich keine finanzielle Abweichung 
zum geplanten Finanzvolumen ab. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten.
2
Anlage zur VO/2024/3491
Maßnahme
Baubeginn Fertigstellung
Aktuell 
veranschlagte 
Mittel
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz - Zwischenbericht zum 31.08.2024
Zeitplan Finanzen
Projektstatus Zeitplan Kostenverlauf / Kostenprognose Projektstatus Finanzen
Grundschule Widkukindland
- Übergangslösung
Frühjahr
2024
August
2024
Die Baumaßnahme ist bis auf wenige 
Restarbeiten abgeschlossen. Die Restarbeiten 
werden zeitnah erledigt. 
Der Ganztagsbetrieb konnte wie geplant nach 
den Sommerferien im August 2024 starten.
279.000 € 279.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Es zeichnet sich keine finanzielle Abweichung 
zum geplanten Finanzvolumen ab. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten.
Heinrich-Schüren-Schule
- Übergangslösung
Frühjahr
2024
August
2024
Die Baumaßnahme ist bis auf wenige 
Restarbeiten abgeschlossen. Die Restarbeiten 
werden zeitnah erledigt. 
Der Ganztagsbetrieb konnte wie geplant nach 
den Sommerferien im August 2024 starten.
388.000 € 388.000 €
Kostenannahme
siehe Ratsbeschluss VO/2023/2100 
vom 27.06.2023
Es zeichnet sich keine finanzielle Abweichung 
zum geplanten Finanzvolumen ab. Der 
Kostenrahmen wird eingehalten.
= Planmäßige Entwicklung
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Handlungsbedarf
3