Investitionsbericht zum 31.12.2019
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/4994
Datum: 2020-01-17
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 09.01.2020 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/4994
öffentlich
Investitionsbericht zum 31.12.2019
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 28.01.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens legt der Eigenbetrieb Immobilien- und 
Gebäudemanagement den Investitionsbericht zum 31.12.2019 zur Kenntnisnahme vor.
gez. König
Anlage:
- Investitionsbericht
Anlage zur VO/2020/4994
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Schulen und Sporthallen
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-
Schule
- Neubau Mensa / Umbau Ganztag
2017 Anfang
 2019
Sommer 
2020 4.780.000,00 €
Die Metallbauarbeiten (Fenster- und Türanlagen) sind 
nahezu vollständig abgeschlossen. Dadurch ist der 
Baukörper seit Anfang Dezember 2019 dicht. Die 
Ausbauarbeiten und die technischen Gewerke werden 
derzeit ausgeführt. An der Fassade wird im Moment 
das Wärmedämmverbundsystem angebracht. In der 
3. KW 2020 werden die Zimmer- und Dacharbeiten im 
Pultdachbereich durchgeführt.                                                                                        
Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass eine 
Fertigstellung im Sommer 2020 Bestand hat.
Nach Fertigstellung der Ganztagsmaßnahmen sollten 
sinnvollerweise die restlichen Bereiche der Gebäude 
entsprechend saniert werden, um den Standort einmal 
komplett saniert zu haben. Die notwendigen Kosten 
hierfür werden aktuell ermittelt. Danach wird eine 
entsprechende Beschlussvorlage für die Gremien 
erstellt. 
Anne-Frank-Schule
- Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2011 NN NN 4.884.000,00 €
Vor dem Hintergrund der noch unklaren Entwicklung 
des Themas Inklusion und der noch unklaren 
Auswirkungen auf die Förderschulen ruht die Planung 
weiterhin im Vorentwurfsstadium.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Bernhard-Overberg-Schule
- Erweiterung und Sanierung 2016 Sommer
2019
Sommer 
2021 5.209.000,00 €
Die Schadstoffsanierung ist beendet und die 
Abbrucharbeiten werden bis Mitte Januar 2020 
abgeschlossen. Die Kampmittelsondierung erfolgt im 
Anschluss, witterungsabhängig bis spätestens 
Februar 2020. Die Rohbauarbeiten sind 
ausgeschrieben und werden noch im Januar 2020 
vergeben. Weitere Ausschreibungen sind in Arbeit.
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen. 
Diese lassen sich konkret erst im Zuge der 
Ausschreibungsergebnisse benennen.
Berufsschulzentrum Am Westerberg
- Neubau Ernährungsbereich 2015 Juli 2016 April 2018 5.600.000,00 € Die vollständige Inbetriebnahme konnte im Frühjahr 
2018 erfolgen.
Es zeichnet sich ab, dass die zur Verfügung 
stehenden Mittel eingehalten werden können und in 
Kürze eine Schlussrechnung erfolgt.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
1
Anlage zur VO/2020/4994
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Diesterwegschule
- Neubau Sporthalle inkl. Mensa 2019 NN NN
4.393.000,00 €
(Sporthalle)
+ 1.863.000,00 €
(Mensa)
= 6.256.000,00 €
Die Präsentation der Büros für die Beauftragung von 
Planungsleistungen hat stattgefunden. Im Anschluss 
hat das Gremium die Punktebewertung gem. Matrix 
durchgeführt. Nach positiver Prüfung durch den 
Fachdienst Öffentliche Aufträge und dem 
Rechnungsprüfungsamt wurde der Vergabevorschlag 
im Dezember 2019 im Vergabebeirat und im 
Verwaltungsausschuss bestätigt. Die Beauftragung 
des Planungsbüros erfolgt Anfang Januar 2020, so 
dass in Kürze mit den Planungen begonnen werden 
kann.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Drei-Religionen-Schule
- Grundsanierung 2018
1. BA
Sommer
2019
1. BA 
Frühjahr
 2020
1.800.000,00 €
Die bis Ende 2019 angedachte Fertigstellung des 
Bauvorhabens ist leider nicht realisierbar. Der 
Bauzeitenplan hat sich aufgrund von Schwierigkeiten 
bei der Beauftragung sowie größerem baulichen 
Aufwand infolge der Bestandssituation verzögert. 
Eine Fertigstellung der WC-Anlagen bis zu den 
Osterferien 2020 ist realistisch.
Das für die Sanitärsanierung angedachte Budget wird 
aufgrund von Kostensteigerungen wegen größerem 
baulichen Aufwand infolge der Bestandssituation nicht 
eingehalten werden können. Ob die Mehrkosten im 
Rahmen der weiteren Bauabschnitte kompensiert 
werden können, ist derzeit noch nicht absehbar.
Elisabeth-Siegel-Schule/ 
Abendgymnasium
- Grundsanierung
2016 Sommer 
2018
Sommer 
2020 6.072.000,00 €
Im zweiten Bauabschnitt (Abendgymnasium) sind 
folgende Leistungen bereits abgeschlossen: Abbruch, 
Maurerarbeiten, Einbau  Fenster,Vorhangfassade zu 
90%. Aktuell laufen die Putzarbeiten, Fliesenarbeiten, 
Malerarbeiten sowie Grobmontage der Haustechnik. 
Mit der Fertigstellung im Sommer 2020 wird weiterhin 
gerechnet.
Durch die Budgeterhöhung auf 6,072 Mio. € (siehe 
Bericht v. 31.05.+31.08.2019) liegt die Maßnahme 
zurzeit im Kostenplan. Aufgrund von 
Preissteigerungen in mehreren Gewerken war eine 
Anpassung notwendig.
2
Anlage zur VO/2020/4994
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 /  
G9
2018 Frühjahr
2019
Sommer
2020 2.750.000,00 €
Der Rohbau ist fertiggestellt. Die Putz- und 
Estricharbeiten sind abgeschlossen. Die technischen 
Ausbaugewerke sind entsprechend des 
Baufortschritts hergestellt. Derzeit beginnt der 
Innenausbau. 
Die Maßnahme liegt im Zeitplan.
Durch die Budgeterhöhung auf 2,75 Mio. € (siehe 
Bericht vom 31.05.+31.08.2019) liegt die Maßnahme 
weiterhin im Kostenplan. Aufgrund von 
Preissteigerungen in mehreren Gewerken war eine 
Anpassung notwendig.
Franz-Hecker-Schule
- Neubau Sporthalle 2019 Sommer
2020
Herbst
2021 3.301.000,00 €
Die abgeschlossene Entwurfsplanung liegt vor. Der 
Bauantrag wird im bis Ende Januar 2020 eingereicht. 
Die Ausschreibung für die 
Geneneralunternehmerbeauftragung wird im April 
2020 erfolgen. Der Rückbau des Gebäudebestandes 
ist ab August 2020 (Sommerferien) geplant.
Auf Grundlage der vorliegenden Entwurfsplanung wird 
bis Ende Januar 2020 die Kostenberechnung erstellt.
Gesamtschule Schinkel
- Grundsanierung / Brandschutz
1. BA Gesamtschule Schinkel 2
2. BA Gesamtschule Schinkel 1
2019
BA GSS II:
Sommer
2021
BA GSS II:
2023
13.315.000,00 €
(2,0 Mio. € für erste 
Brandschutzmaßnahmen)
Bauabschnitt GSS II - Eingangsstufe:
Das Projekt befindet sich in der Planungs- und 
Abstimmungsphase mit den Nutzern. Es werden 
Sanierungskonzepte über die 
Brandschutzmaßnahmen hinaus entwickelt. 
Barrierefreie Erschließung soweit möglich und nötig, 
sowie energetische Ertüchtigungen und 
Verbesserungen der Raumakustik sind in das 
Sanierungskonzept einzubeziehen und ggf. 
umzusetzen. 
Aus dem laufenden Planungsprozess werden sich 
Kostenermittlungen entwickeln. Verbindliche 
Aussagen können erst mit Abschluss der 
Planungsphase, voraussichtlich bis Mitte 2020 
getätigt werden. 
3
Anlage zur VO/2020/4994
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
- Neubau Sporthalle
2016 Jan./Feb.
2018 Nov 19
6.120.000 €
+     200.000 €
=  6.320.000 €
Die bauordnungsrechtliche Abnahme ist im November 
2019 erfolgt. Die Sporthalle ist fertiggestellt. Derzeit 
werden noch Restarbeiten und Mängelbeseitigungen 
durchgeführt.
Im Bericht vom 31.08.2019 wurden Mehrkosten in 
Höhe von 50.000 € aufgrund von erhöhten 
Ausschreibungsergebnissen genannt.
Nach abschließender Vergabe aller Leistungen 
inklusive erforderlicher Nachträge im Bereich 
Fassaden-/ Trockenbau-/ Schlosserarbeiten ergeben 
sich weitere Mehrkosten in Höhe von rund 150.000 €, 
vorbehaltlich der noch nicht vollständig vorliegenden 
Schlussrechnungen. 
Es entstehen somit Gesamtkosten von rd. 6,32 Mio. €.
Grundschule Atter
- Grundsanierung, Erweiterung und 
Umbau zur Ganztagsschule
2018 Sommer
2020
Sommer 
2023 12.200.000,00 €
Die entsprechende Vorlage (2019/4160) wurde vom 
Rat am 01.10.2019 beschlossen. Die geplante 
Maßnahme sieht vor den eingeschossigen Altbau aus 
den 1950/60-er Jahren abzureißen und durch einen 
Neubau zu ersetzen. Derzeit werden die 
Interimsmaßnahmen (Umbauarbeiten im Bestand und 
Stellung von Containerklassen) geplant und 
vorbereitet. Der Umzug der Schule ist für die 
Sommerferien 2020 geplant.
Die Kosten betragen nach einer ersten 
Kostenschätzung insgesamt 12,2 Mio. €. Zum 
weiteren Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Grundschule Hellern
- Umbau/Sanierung für die 
Einrichtung des Ganztagsbetriebes
- Mobilklassen
2016 Mitte 2017 Aug 19
6.447.000,00 €
+ 1.000.000,00 €
(Schadstoffsanierung)
+ 2.056.000,00 € 
(Mobilklassen) 
= 9.503.000,00 €
Der Umzug des Schul- und Verwaltungsbereiches ist 
in den Sommerferien 2019 erfolgt. Der Abbau der 
eingeschossigen Container ist abgeschlossen.
Die Außenanlagen sind fertig gestellt. Derzeit stehen 
lediglich noch Teile des Bauzauns zum Schutz der 
Raseneinsaat.
Die Kostensituation hat sich seit dem letzten Bericht 
zum 31.08.2019 nicht verändert. Es liegen noch nicht 
alle Schlussrechnungen vor.
4
Anlage zur VO/2020/4994
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Grundschule Schölerberg
- Umbau zur Ganztagsschule 2017/2018 Frühjahr 2019 Dez. 2019 /
Jan. 2020 1.000.000,00 €
Bis auf Restarbeiten ist die Maßnahme baulich 
abgeschlossen. 
Die Fertigstellung hat sich um ein paar Monate 
verzögert, da aufgrund des vorhandenen Bestandes 
erhöhter Aufwand insbesondere im Bereich der 
technischen Gewerke entstanden ist.
Die Baumaßnahme wird mit einer 
Kostenüberschreitung von ca. 90.000 € abgerechnet. 
Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.
Gymnasium in der Wüste
- Umbau durch Umstellung G8 / G9 2017 Oktober
2018
Sommer
2020 1.500.000,00 €
Der vierte Bauabschnitt wurde zum Jahresende 2019 
fertiggestellt. Ab Januar 2020 folgt der 5. 
Bauabschnitt bis voraussichtlich Ende März 2020. 
Damit sind dann die Voraussetzungen für die 
Umstellung von G8 auf G9 erfüllt. In den nächsten 
Jahren sollen weitere Strukturverbesserungs-
/Sanierungsmaßnahmen in Abschnitten erfolgen.
Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Gesamtkonzeption
Neubau, Sanierung A-Trakt, 
NW-Fachräume
2011 2012
Sommer 
2017
(Baumaßnahme)
Frühjahr 2019
(inkl. 
Außenanlagen)
11.903.000 €
(Neubau Klassentrakt)
+ 6.650.000 € 
(Energetische 
Sanierung A-Trakt)
+ 500.000  € 
(NW-Fachräume)
= 19.053.000  €
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und die 
Außenanlagen sind fertiggestellt. Der zeitliche Verlauf 
hat sich planmäßig entwickelt.
Die Maßnahme ist schlussgerechnet. 
Das Gesamtbudget wurde eingehalten. Der 
Kostenverlauf hat sich planmäßig entwickelt.
Ratsgymnasium
- Erweiterung durch Umstellung G8 / 
G9
2017 Sommer
2020
Ende
2021 3.900.000,00 €
Das Bauvorhaben befindet sich aktuell im 
Genehmigungsverfahren und somit im Zeitplan. 
Parallel wird die Ausführungsplanung vorbereitet und 
abgestimmt. Der Baubeginn ist für Sommer 2020 
terminiert. 
Die vorliegende Kostenberechnung berücksichtigt 
neben der Preisentwicklung auch die Konkretisierung 
der Planung. Die Kosten liegen bei rd. 3,9 Mio. €. Im 
Investitionsprogramm des Eigenbetriebes wurden 
400.000 € zusätzlich eingestellt. 
5
Anlage zur VO/2020/4994
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Schulen und Sporthallen
Teutoburger Schule / 
Ersatzsporthalle KKS
- Sanierung NN NN NN 4.828.000,00 €
Die Teutoburger Schule wird aktuell als 
Ausweichquartier der BBS Schölerberg / Käthe-
Kollwitz-Schule genutzt. Weitere Planungen ruhen 
derzeit.
Zum Kostenverlauf kann noch keine Aussage 
getroffen werden.
Wald- und Bergschule Lüstringen
- Neubau Sporthalle 2018 Anfang
2019
Sommer
2020
5.153.000 €
+     200.000 €
=  5.353.000 €
Die Rohbauarbeiten sind weitestgehend 
abgeschlossen. Die Ausbauarbeiten und 
Technikgewerke starten mit Jahresbeginn 2020. Laut 
Vergabeeinheitenplan des beauftragten 
Planungsbüros müssten die nächsten Vergabeblöcke 
bereits erfolgt sein. Es liegen aktuell keine 
Leistungsverzeichnisse zur Veröffentlichung vor. Die 
Aufforderung an das Planungsbüro zur 
Leistungserbringung ist mehrfach ergebnislos erfolgt. 
Durch die nun verspäteten Auftragsvergaben ist der 
Fertigstellungstermin  im Sommer 2020 
voraussichtlich nicht mehr einzuhalten.
Wie bereits zum 31.08.2019 berichtet, liegen mehrere 
Gewerke über der Kostenberechnung. Die aktuelle 
Kostenfortschreibung sieht ein Gesamtvolumen in 
Höhe von 5,353 Mio. € vor.
Wald- und Bergschule Lüstringen
- Umbau Ganztagsschule 2016 April 2017 Ende 2018 1.100.000,00 € Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. 
Der zeitliche Verlauf hat sich planmäßig entwickelt.
Die Maßnahme ist schlussgerechnet. 
Trotz einer kleinen Abweichung vom Kostenplan 
(+ 100.000 €) konnte das Investitionsziel weitgehend 
planmäßig erreicht werden.
6
Anlage zur VO/2020/4994
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätten und 
Jugendzentren
Kita Haste
- Sanierung / Umbau 2016 Juli 2017 Aug. 18 865.000,00 €
Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sind 
abgeschlossen. 
Der zeitliche Verlauf hat sich planmäßig entwickelt.
Die Maßnahme ist schlussgerechnet. 
Der Kostenverlauf hat sich planmäßig entwickelt.
Kita Landwehrkaserne
- Neubau 2016/2017 Sommer 
2019 Ende 2020 6.534.075,00 €
Der Baubeginn erfolgte im Juni 2019. Ende 2019 wird 
die Gebäudehülle geschlossen. Aktuell wird mit einer 
Fertigstellung Ende 2020 gerechnet. 
Die Vergabetendenz entspricht zurzeit der 
Kostenberechnung.
Kita Limberg
- Erweiterung 2018 Sommer
2019
Frühjahr
2020 708.000,00 €
Der Baubeginn erfolgte planmäßig. Es sind alle 
Leistungen vergeben. Mit einer Fertigstellung kann im 
Frühjahr 2020 gerechnet werden.
Die günstige Vergabe und reduzierte Ausführung der 
Außenanlagen fängt die Mehrkosten der 
Kostengruppen 300+400 auf. 
Vier Gewerke sind noch zu vergeben. Große 
Kostensteigerungen sind daraus nicht zu erwarten.
Kindertagesstätte Spiel-und Sport 
(OTB)
- Neubau
2017 August
2018
1. BA: Okt. 2019
2. BA: 
Sommer
2020
2.552.000,00 €
Der 1. Bauabschnitt ist im Oktober 2019 mit einer 
Krippen- und zwei Regelgruppen in Betrieb 
gegangen. Mittlerweile ist der Abbruch des alten 
Kindergartens abgeschlossen. Leider hat der 
Abbruchunternehmer den Terminplan nicht 
eingehalten, so dass jetzt erst im Januar 2020 mit den 
Rohbauarbeiten für den 2. Bauabschnitt begonnen 
werden kann. Fertigstellung des 2. Bauabschnittes 
wird daher voraussichtlich erst im Sommer 2020 sein.
Aufgrund der Aufstockung der zur Verfügung 
stehenden Mittel um 300.000 € (siehe Bericht v. 
31.05.+31.08.2019) wird das Gesamtbudget von 
2.552.000 € voraussichtlich eingehalten.
7
Anlage zur VO/2020/4994
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätten und 
Jugendzentren
Kita Voxtrup
- Umbau/Erweiterung 2018 Anfang
2020
Ende
2020 700.000,00 €
Die Vergabe der Rohbauarbeiten ist erfolgt. Der 
Baubeginn ist für Februar 2020 geplant. Weitere 
Gewerke sind veröffentlicht oder befinden sich in 
Bearbeitung.
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen. 
Diese lassen sich konkret erst im Zuge der 
Ausschreibungsergebnisse benennen. 
Stadtteiltreff Schinkel (Heinz-
Fitschen-Haus)
- Sanierung Kompass Gebäude
2017 Anfang
2020
Sommer
2021 2.350.000,00 €
Die Baugenehmigung wurde erteilt. Die Maßnahme 
kann wie geplant umgesetzt werden.
Die Ausschreibungen für Rohbau, Abbruch, Dach, 
Fenster und Elektroarbeiten liegen zur 
Veröffentlichung vor.
Diese Gewerke werden bis Ende Februar 2020 
beauftragt sein. 
Die Abbrucharbeiten sollen ab Februar 2020 starten.
Mit Beschluss vom 01.10.2019 wurde der Erweiterung 
und Sanierung des Stadtteiltreffs Schinkel 
entsprechend der vorgestellten Planung vom Rat 
zugestimmt. (VO/2019/4394). Es sind Kosten in Höhe 
von 2,35 Mio. € eingeplant.
Aufgrund der andauernd positiven wirtschaftlichen 
Lage und der damit einhergehenden 
Preissteigerungen in allen Gewerken kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Mehrkosten entstehen. 
Diese lassen sich konkret erst im Zuge der 
Ausschreibungsergebnisse benennen. 
8
Anlage zur VO/2020/4994
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Planbeginn Baubeginn Fertigstellung Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.12.2019
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Feuerwehr
Feuerwache II
- Neubau Nordstr. 2017 Anfang
 2019
Ende
2020 10.000.000,00 €
Die Rohbauarbeiten wurden Ende 2019 
abgeschlossen. Mit dem Innenausbau wird Anfang 
2020 begonnen. Die Fertigstellung gem. Zeitplan ist 
bisher nicht gefährdet.
Im Rahmen der bisherigen Ausschreibungsergebnisse 
deutet sich an, dass das zur Verfügung stehende 
Budget für die Gesamtmaßnahme knapp werden 
kann, da die Vergaben teilweise über dem 
eingeplanten Budget liegen. Bislang können die 
Mehrkosten noch innerhalb des Projektes 
kompensiert werden.
Feuerwache Neustadt
- Neubau Wasastr. 2017 Sommer
2019 Herbst 2020 2.200.000,00 €
Der Rohbau ist fertiggestellt. Das Richtfest soll Ende 
Januar 2020 stattfinden. Es sind rd. 90 % aller 
Leistungen vergeben.
Es entstehen Mehrkosten in Höhe von 350.000 €. 
Neben zu niedrigen Kostenansätzen in der Planung 
resultieren diese Mehrkosten aufgrund erhöhter 
Ausschreibungsergebnisse in mehreren Gewerken.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss. = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss.
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. = Die Maßnahme ist schlussgerechnet.
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
9