Aktualisierung: Baustellenmanagement im Nordosten der Stadt Osnabrück
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2047-01
Datum: 2023-05-17
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/7
Stadt Osnabrück 16.05.2023 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2047-01
öffentlich
Baustellenmanagement im Nordosten der Stadt Osnabrück
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 25.05.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
Sachverhalt:
Mit Beginn der Arbeiten zum Umbau des Fürstenauer Weges im Planungsabschnitt III 
(Bramscher Straße – Winkelhausenstraße) schließen sich im nordöstlichen Stadtgebiet 
weitere bedeutsame Infrastrukturmaßnahmen von Stadt und Stadtwerke Osnabrück an.
Aufgrund der damit einhergehenden verkehrlichen Wechselwirkungen, besteht hier die 
zwingende Notwendigkeit einer dezidierten Koordination. Hierzu wurde durch die städtische 
Baustellenkoordination bereits sehr frühzeitig eine Abstimmung unter den verschiedenen 
Vorhabenträgern und mit den relevanten Dienststellen herbeigeführt. Auch übergeordnete 
Aspekte (Witterung, Vorweihnachtszeit, Förderkulissen) sind die Abwägungen eingeflossen.
Mit dieser Vorlage möchte die Verwaltung der Politik über die Ergebnisse der Abstimmungen 
berichten.
Änderung: 
Die Vorlage musste aufgrund einer kurzfristigen Terminaktualisierung der Stadtwerke 
Osnabrück Netz GmbH, in Bezug auf Baumaßnahme Vehrter Landstraße (Haster Mühle – 
Haster Weg) aktualisiert werden.
Die maßgeblichen Infrastrukturvorhaben im Nordosten der Stadt für 
die kommenden Jahre
                                                           Seite: 2/7

                                                           Seite: 3/7
Fürstenauer Weg / Planungsabschnitt III (Bramscher Straße - 
Winkelhausenstraße)
Art der Maßnahme
Konzeptioneller Straßenbau einschließlich Kanalbau und Erneuerung der 
leitungsgebundenen Infrastruktur
Maßnahmenträger
Fachdienst Verkehrsanlagen / SWO Netz GmbH.
Art der Verkehrsbeeinträchtigungen
Temporäre Vollsperrung bedingt durch Kanal- und Straßenbau. Maßnahmen der 
Versorger laufen weitestgehend unter halbseitiger Sperrung.
Zeitraum
22. Mai 2023 bis November 2023

                                                           Seite: 4/7
Vehrter Landstraße / Kreisel Limberg-Park
Art der Maßnahme
Verkehrskonzeptioneller Anschluss „Gebiet-Limberg Park“ an die Vehrter Landstraße 
mittels Anordnung eines Kreisels. Ergänzende Verlegung von Versorgungsmedien 
(Gas, Wasser und Beleuchtung).
Maßnahmenträger
OBG / Fachdienst Verkehrsanlagen / SWO Netz GmbH.
Art der Verkehrsbeeinträchtigungen
Weitgehende Vollsperrung der Vehrter Landstraße.
Zeitraum
August 2023 bis Ende 2023

                                                           Seite: 5/7
Bramstraße Hs.-Nr. 34 – 65
Art der Maßnahme
Sanierung der Asphaltdecke im Zuge Straßenunterhaltung. Zusätzliche Synergien 
durch Begleitmaßnahmen der SWO Netz GmbH an Versorgungseinrichtungen.
Maßnahmenträger
Fachdienst Verkehrsanlagen (Asphalt-Deckensanierung) / SWO Netz GmbH (partielle 
Sanierung der Versorgungseinrichtung)
Art der Verkehrsbeeinträchtigungen
Vollsperrung der Bramstraße
Zeitraum
16. – 30. Oktober 2023 (Herbstferien)

                                                           Seite: 6/7
Vehrter Landstraße (Haster Mühle – Haster Weg)
Art der Maßnahme
Erneuerung der Nettebrücke / Konzeptioneller Straßenbau einschließlich Erstellung 
eines Regenrückhaltebeckens / Kanalbau / partieller Erneuerung der 
leitungsgebundenen Infrastruktur
Maßnahmenträger
Fachdienst Verkehrsanlagen / SWO Netz GmbH.
Art der Verkehrsbeeinträchtigungen
Vollsperrung der Vehrter Landstraße.
Zeitraum
Erstellung des Regenrückhaltebeckens ab Oktober 2023 ohne 
Verkehrsbeeinträchtigungen
Brücken-, Kanal- und Straßenbau ab Mai 2024 bis voraussichtlich Mitte 2026
Anmerkungen
Die Arbeiten zur Erstellung des Regenrückhaltebeckens im nordwestlichen Abschnitt 
können ohne Beeinträchtigungen der Fahrspuren durchgeführt werden – Dauer ca. 3 
Monate. Der Beginn des Kanal-, Brücken und Straßenbaus erfordert eine 
Vollsperrung. Diese kann erst eingerichtet werden, wenn die Maßnahmen der SWO 
Netz GmbH im Verlauf der Hansastraße abgeschlossen sind.

                                                           Seite: 7/7
Lerchenstraße / Am Tannenkamp
Art der Maßnahme
Erneuerung der Kanäle im Verlauf der Straße „Am Tannenkamp“ / Anschluss im 
Einmündungsbereich - Lerchenstraße
Maßnahmenträger
SWO Netz GmbH
Art der Verkehrsbeeinträchtigungen
Halbseitige Sperrung / Reduzierung der Fahrspuren
Zeitraum
Juli 2023 – August 2023
Gez. Bohne
Anlage/n: