Stand der Baumaßnahmen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6040
Datum: 2015-09-14
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 03.09.2015 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6040
öffentlich
Stand der Baumaßnahmen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 24.09.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Schul- und Sportausschuss hat darum gebeten, dass in den Sitzungen als ständiger 
Mitteilungspunkt über den Stand der Baumaßnahmen im Schulbereich berichtet wird.
Die nachfolgende Auflistung wird dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben:
Standort Stand der Umsetzung / Fertigstellung
Grundschule Sutthausen
Ersatzbau wegen des Brandschadens
Die betroffenen Räumlichkeiten sind in den 
diesjährigen Sommerferien abgebrochen 
worden. Voraussichtlicher Beginn mit der 
Neubaumaßnahme im Oktober 2015.
Franz-Hecker-Schule In den diesjährigen Sommerferien wurde mit 
dem Umbau der ehemaligen 
Hausmeisterwohnung begonnen. Dort 
entstehen Räumlichkeiten für Unterrichts- 
und Betreuungszwecke. Die Arbeiten 
werden voraussichtlich Ende des Jahres 
2015 abgeschlossen werden können. Mit 
den nowendigen Umbauarbeiten für die 
Erweiterung des Verwaltungs- und 
Lehrerbereiches wird voraussichtlich im 
Frühjahr 2016 begonnen.
Overbergschule
Grundsanierung des Schulgebäudes
Die begonnene Entwurfsplanung wird 
fortgesetzt.
Altstädter Schule/emma-theater
Sanierung der Fassade und der 
Räumlichkeiten des emma-theaters
Die Fassadensanierung wird voraussichtlich 
zum Jahresende 2015 beendet.
Die begonnenen Arbeiten in den 
Theaterräumlichkeiten werden größtenteils 
im Oktober 2015 abgeschlossen. Im Zuge 
der Sanierungsarbeiten sind in 
verschiedenen Unterrichtsräumen 
teerhaltige Schadstoffe im Fußbodenbereich 
festgestellt worden. Zwar liegen die 
Messergebnisse eindeutig unter den 
Richtwerten, dennoch werden alle 
betroffenen Bodenflächen erneuert. Die 
erforderlichen Arbeiten werden 
                                                           Seite: 2/3
voraussichtlich im Dezember 2015 
abgeschlossen sein.
Die restlichen Arbeiten sowie die Sanierung 
der Schülertoiletten werden in einem 
weiteren Abschnitt in den Sommerferien 
2016 durchgeführt.
Schule in der Dodesheide Die erforderliche Erweiterung des 
Mensabereiches ist in den diesjährigen 
Sommerferien durchgeführt worden.
Grundschule Voxtrup Mit der Sanierung der Schülertoiletten im 
Gebäude der ehemaligen Astrid-Lindgren-
Schule ist in den Sommerferien begonnen 
worden. Die Arbeiten werden voraussichtlich 
im November/Dezember 2015 beendet 
werden können.
Grundschule Eversburg Verschiedentliche Restarbeiten in den 
Ganztags-/Betreuungsräumen sind in den 
diesjährigen Sommerferien durchgeführt 
worden.
Hauptschule Innenstadt
Fenstersanierung
Mit dem Einbau neuer Fensteranlagen ist in 
den Sommerferien begonnen worden. 
Beendigung der Maßnahme voraussichtlich 
im Oktober 2015.
Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha-von-
Suttner-Realschule 
Neubau einer Mensa und Einrichtung einer 
Lehrküche
Die begonnen Arbeiten werden kontinuierlich 
weitergeführt und voraussichtlich im Frühjahr 
2016 beendet.
E.-M.-Remarque-Realschule
Sanierung der Fassade im eingeschossigen 
Trakt
Mit den Arbeiten ist in den Sommerferien 
begonnen worden (Dach und Fassade). 
Voraussichtliches Ende der Arbeiten 
Frühjahr 2016.
IGS Osnabrück
Umbau/Sanierung des sog. „Grünen 
Neubaus“
Mit den Arbeiten wird voraussichtlich im 
Herbst d. J. begonnen.
Gesamtschule Schinkel
- Sanierung/Umbau der Toilettenräume
- Einbau einer Holzhackschnitzelanlage
Mit den Arbeiten ist in den Sommerferien 
begonnen worden; sie können 
voraussichtlich im Herbst d. J. beendet 
werden.
Mit der Maßnahme wurde ebenfalls in den 
Sommerferien begonnen.
Käthe-Kollwitz-Schule
Brandschadensanierung in der Sporthalle
Aufgrund der Schadensfeststellung ist der 
Sporthallenboden komplett erneuert worden.
Gymnasium „In der Wüste“
- Sporthalle Im Zuge der Sanierung sind in den 
Sommerferien der Hallenboden erneuert und 
die Prallschutzwände ergänzt worden.
                                                           Seite: 3/3
- Schulgebäude Mit den notwendigen 
Brandschutzmaßnahmen ist im 
erdgeschossigen Teil begonnen worden. Die 
Arbeiten werden in den kommenden 
Herbstferien fortgesetzt.
BBS am Pottgraben
Sanierung des Altbaus
Die begonnenen Sanierungsarbeiten werden 
kontinuierlich fortgesetzt; voraussichtliches 
Ende Frühjahr 2016.
BSZ am Westerberg
Neubau des Ernährungstraktes
Die Ausbauplanung wird fortgeführt. 
Voraussichtlicher Beginn der Maßnahme 
Sommer 2016.
B u t k e