Stand der Baumaßnahmen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/5716
Datum: 2015-06-22
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 10.06.2015 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/5716
öffentlich
Stand der Baumaßnahmen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 02.07.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Schul- und Sportausschuss hat darum gebeten, dass in den Sitzungen als ständiger 
Mitteilungspunkt über den Stand der Baumaßnahmen im Schulbereich berichtet wird.
Die nachfolgende Auflistung wird dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben:
Standort Stand der Umsetzung / Fertigstellung
Grundschule Sutthausen
Ersatzbau wegen des Brandschadens
Der Abbruch der betroffenen Räumlichkeiten 
wird in den diesjährigen Sommerferien 
durchgeführt. Voraussichtlicher Baubeginn 
im September 2015.
Franz-Hecker-Schule
Erweiterung des Verwaltungs- und 
Lehrerbereiches
In den diesjährigen Sommerferien wird mit 
den notwendigen Umbauarbeiten für die 
Erweiterung des Verwaltungs- und 
Lehrerbereiches sowie die Umnutzung der 
Hausmeisterwohnung begonnen.
Overbergschule
Grundsanierung des Schulgebäudes
Die Entwurfsplanung wird fortgesetzt.
Altstädter Schule/emma-theater
Sanierung der Fassade und der 
Räumlichkeiten des emma-theaters
Die begonnene Fassadensanierung wird 
fortgesetzt und voraussichtlich zum 
Jahresende 2015 abgeschlossen.
Fortführung der Arbeiten in den Theater-
Räumlichkeiten
Hauptschule Innenstadt
Fenstersanierung
In den diesjährigen Sommerferien wird mit 
dem Einbau neuer Fensteranlagen 
begonnen.
Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha-von-
Suttner-Realschule
Neubau einer Mensa und Einrichtung einer 
Lehrküche
Die begonnenen Arbeiten werden 
kontinuierlich weitergeführt und 
voraussichtlich im Frühjahr 2016 beendet 
sein.
E.-M.-Remarque-Realschule
Sanierung der Fassade im eingeschossigen 
Trakt
In den diesjährigen Sommerferien wird mit 
der Maßnahme (Abbruch der Fassade) 
begonnen.
                                                           Seite: 2/2
IGS Osnabrück
Umbau des sog. „Grünen Neubaus“
Derzeit wird von der Verwaltung ein 
Sanierungskonzept unter Berücksichtigung 
der Kostendeckelung erstellt.
Gesamtschule Schinkel
- Sanierung/Umbau der Toilettenräume
- Bau einer Holzhackschnitzelanlage
Im Zuge der Reduzierung der 
Toilettenanlagen und der damit verbundenen 
Ertüchtigung der Wasser-
/Abwasserleitungen wird ein dringend 
benötigter Gruppenraum geschaffen. 
Voraussichtlicher Baubeginn Sommerferien 
2015.
Mit den Arbeiten wird in den diesjährigen 
Sommerferien begonnen.
Käthe-Kollwitz-Schule
Brandschadensanierung in der Sporthalle
Aufgrund der Schadensfeststellung ist 
mittlerweile der gesamte Sporthallenboden 
entfernt worden. In Absprache mit der 
Versicherung wird im Sommer/Herbst 2015 
ein neuer Sport-/Schwingboden eingebaut.
Gymnasium „In der Wüste“
- Sporthalle
- Schulgebäude
Im Zuge der Sanierung wird in den 
diesjährigen Sommerferien der Hallenboden 
erneuert; daneben werden die 
Prallschutzwände ergänzt bzw. erneuert.
In den diesjährigen Sommerferien wird mit 
den erforderlichen Brandschutzmaßnahmen 
(Flucht- und Rettungswege) im 
erdgeschossigen Teil begonnen.
BBS am Pottgraben
Sanierung des Altbaus
Die begonnenen Sanierungsarbeiten werden 
kontinuierlich fortgesetzt; voraussichtliches 
Ende Frühjahr 2016.
BSZ am Westerberg
Neubau des Ernährungstraktes
Die Ausbauplanung wird fortgeführt. 
Voraussichtlicher Beginn der Maßnahme 
Sommer 2016.