Sportanlage Hanns-Braun-Straße - Bau eines Kunstrasenplatzes aus KIP III Mitteln
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2026/5418
Datum: 2026-06-09
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/3 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2026/5418 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Sportanlage Hanns-Braun-Straße - Bau eines Kunstrasenplatzes aus 
KIP III Mitteln 
 
Datum: 14.04.2026 
 Vorstand für Bildung, Kultur und Familie 
Federführung: Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Schul- und Sportausschuss (Entscheidung) 29.04.2026 Ö  
Schul- und Sportausschuss (Entscheidung) 25.06.2026 Ö  
 
Beschluss: 
Dem Bau eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Hanns-Braun-Straße am 
Schölerberg im Rahmen der Förderung aus KIP III Mitteln wird zugestimmt. 
 
  
A. Finanzielle Auswirkungen: 
  
X Ja   
  Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen) 
  
  Ergebnishaushalt 
(ohne Folgekosten) 
Finanzhaushalt/ 
Investitionsprogramm 
Erträge/Einzahlungen (+) € +995.727 € 
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € -995.727 € 
Summe € 0 € 
  
Folgekosten (jährlich) Instandhaltungskosten 
z.Zt. nicht bezifferbar 
  
Weitere Angaben 
  
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf die Jahre 2026 - 2028. 
  
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant: 
  
X  Ja (ein Betrag i.H.v. von 663.818 € wurde bereits 2025 gebucht und steht als Rücklage 
im Jahr 2026 zur Verfügung. Die weiteren Mittel stehen 2027 zur Verfügung.) 
   Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. 
   Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt 
   werden (Deckungsposition s. u.). 
   Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für  
   das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen. 
  
 
2/3 
Deckungsposition (nähere Erläuterung s. Sachverhalt) 
  
  
Produkt/Investitionsmaßnahme Betrag 
    
    
  
B. Personelle Auswirkungen: 
  
keine 
  
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen: 
  
   positiv 
   negativ 
X  keine 
  
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): 
  
   positiv 
   negativ 
X  keine 
  
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: 
  
   positiv 
   negativ 
X  keine 
  
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
Keine Zustimmung 
 
G. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich Finanzen und Controlling  
  
  
  
  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/s Ziel/e: 
nicht zutreffend 
 
Sachverhalt: 
Der Rat hatte in seiner Sitzung am 09.12.2025 zur Verwendung der Mittel aus dem 
Kommunalinvestitionspaket III beschlossen, dass ein Neubau eines Kunstrasenplatzes auf 
der SpA Hanns-Braun-Str. am Schölerberg bis zur Klärung von offenen Fragen 
zurückgestellt wird. Die offenen Fragen bezogen sich hauptsächlich auf die möglichen 
Standorte des Kunstrasenplatzes und der damit verbundenen zeitlichen Umsetzung.  
  
Tennenplatz SpA Schölerberg 
Aufgrund seiner Lage mitten im Wald (und im Landschaftsschutzgebiet) und aufgrund der 
notwendigen technischen Einbauten wie Flutlicht und Ballfangzäunen unterliegt eine 
Sanierung des Tennenplatzes der SpA Hanns-Braun-Straße einer bauordnungsrechtlichen 
Genehmigung. Für die Herstellung einer Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme 
„Umwandlung eines Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz“ wären daher zunächst 
folgende Verfahrensschritte abzuarbeiten:   
  
1. Fachplanung „Sanierung Tennenplatz in Kunstrasen“ erstellen.  
2. Fragestellungen des Landschaftsschutzgebietes  lösen (Grundlage für Schaffung des 
 
3/3 
Planungsrechts) und  
3. Planungsrecht schaffen 
  
Die Fachplanung wäre dann die Grundlage für die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen, da es aktuell keinen Bebauungsplan für die Fläche „Tennenplatz 
Schölerberg“ gibt. Nach allgemeiner Erfahrung wird das gesamte Verfahren einen Zeitraum 
von zwei Jahren betragen, in welchem z.B. die Themen 
• Landschaftsschutzgebiet (Anpassung oder Löschung) ca. 6 – 12 Monate 
• Gesetzlicher Artenschutz je nach Art 7 bzw. 8 Monate + Fachbeitrag ca. 3 Monate 
• Lärmberechnung ca. 3 Monate 
• Lichtgutachten ca. 3 Monate 
• Forstliches Gutachten ca. 3 Monate 
• Landschaftsökologischer Fachbeitrag ca. 3 Monate 
  
zu bearbeiten wären. 
  
Mit diesem zeitlichen Hintergrund kann unter Beachtung der Förderkriterien eine 
fristgerechte Erstellung des Kunstrasenplatzes mit entsprechendem Mittelabruf nicht 
gewährleistet werden, sodass der Standort aus Sicht der Verwaltung zu verwerfen ist. 
  
Rasenplatz SpA Schölerberg 
Der Rasenplatz der Sportanlage liegt bereits inmitten eines Bebauungsplans, sodass hier 
keine planungsrechtlichen Voraussetzungen mehr geschaffen werden müssen. Gleichwohl 
müsste auch hier, wie bei den Standorten Sutthausen und Voxtrup auch, zunächst durch 
einen Fachplaner eine entsprechende Planung mit Erstellung der Gutachten für Licht und 
Lärm erstellt werden. 
  
Die Problematik wurde Anfang März in einem Gespräch mit dem Vorstand des SC 
Schölerberg besprochen. Seitens des Vereins wurde betont, dass vorrangig eine Möglichkeit 
geschaffen werden soll, ganzjährig Training am Standort bzw. im Stadtteil Schölerberg zu 
ermöglichen. 
Es besteht auch kein Einwand dagegen, den Kunstrasenplatz auf dem Hauptplatz 
zu realisieren. Zwar sei es grundsätzlich schöner, weiterhin auf Naturrasen Fußball zu 
spielen, jedoch wird eine ganzjährig nutzbare Trainingsmöglichkeit als wichtiger angesehen. 
  
Da die Planungen zum oberen Tennenplatz zu Verzögerungen von mehreren Jahren führen 
wird, spricht sich der Verein klar für eine Umsetzung auf dem Hauptplatz aus. Für den Verein 
stellt eine Umsetzung am unteren Standort eine deutlich bessere Lösung dar, als wenn das 
Vorhaben insgesamt gar nicht realisiert wird. Die Vereinsvertretenden ergänzen zudem, dass 
sowohl vereinsintern als auch beim SC Portugues Einigkeit über dieses Vorgehen besteht. 
  
Die Verwaltung schlägt daher vor, umgehend ein Planungsbüro zu beauftragen, um die 
notwendigen Unterlagen für eine Baugenehmigung und Realisierung zu erstellen. 
  
gez. Butke 
  
  
 
Anlage/n 
Keine 
 
 
[Dokumentende]