Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3654
Datum: 2024-11-11
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 16.10.2024 
Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3654
öffentlich
Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2025
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 21.11.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Zur Information der Politik und Öffentlichkeit sowie als maßgeblicher Schritt im
städtischen Baustellenmanagement bereiten die jeweiligen Vorhabenträger (Stadt und
SWO Netz GmbH) die gebündelten Bauprogramme mit Ausblick auf das anstehende
Geschäftsjahr listenmäßig auf.
Die entsprechenden Tabellen für das Jahr 2025 der Stadt sowie der SWO Netz sind
daher als Anlage dieser Vorlage beigefügt.
Aus den Aufstellungen ist zu entnehmen, dass die regelhaft durchzuführenden Aufgaben,
also die Erschließungsmaßnahmen Dritter oder die jährlichen Bushaltestellen-,
Radverkehrs- und Straßeninstandsetzungsprogramme der Stadt bzw. das direkte
Kundengeschäft oder die Versorgeraufgaben seitens der SWO Netz, bereits eine
umfangreiche Grundlast für die jeweiligen Vorhabenträger darstellen.
In der Innenstadt sind durch die SWO NETZ u. a. eine Maßnahme am Vitihof und die 
Fortführung der Maßnahme Große Straße im Bereich Nikolaiort vorgesehen. Daneben findet 
z. B. im Rahmen der Energiewende umfangreiche Baumaßnahmen zwischen Sandgrube, 
Quellwiese und Limberger Straße statt. Darüber hinaus wird die SWO Netz im Rahmen der 
Mission Glasfaser ab 2025 mit der Erschießung der Gebiete Gretesch, Lüstringen Ost, 
Haste, Pye, nördl. Westerberg starten und im Rahmen der Gewerbegebietsförderung u. a. 
die Gebiete Hafen, Fledder, Am Tie, Hellern Nord, Atterfeld, Atter, Sutthausen, etc. 
ausbauen. Im Verkehrsnetz gilt es große Neubau- bzw. Erneuerungsmaßnahmen (z. B. 
Sanierung Rosenplatz, Umgestaltung Bahnhofsvorplatz) weiter voranzubringen, teils auch 
gemeinsam (z. B. Gebiet Am Kniebusch, Fürstenauer Weg 1. BA).
Die Übersichten spiegeln die aktuellen Kenntnisstände der jeweiligen Dienststellen mit
der dortigen Detailschärfe wider (so werden die Maßnahmen der SWO Netz GmbH nach
weiteren Typen geclustert), erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige
Maßnahmen bedingen sich auch gegenseitig, da die SWO Netz GmbH z. B. diverse
Vorhaben als Begleit- oder Folgemaßnahmen im Zuge von Straßenbauprojekten
durchführt.
Teilweise sind noch letzte planerische oder konstruktive Details zu klären, die
Auswirkungen auf die Bauzeit und die Bauabwicklung haben. Ebenfalls unterliegen
einige Maßnahmen noch der endgültigen Zustimmung der Baustellenkoordinierung
(KOST), da noch nicht in jedem Fall alle verkehrsrelevanten Informationen vorliegen.
                                                           Seite: 2/2
Kleinere Maßnahmen (einzelne Hausanschlüsse, Regulierungsarbeiten an
Abflüssen/Einbauten/Anschlüssen, örtlich begrenzte Pflaster- und Asphaltarbeiten ohne
verkehrliche Relevanz, o.ä.) sind nicht mit in die Tabelle eingeflossen, sind aber immer
unter den beteiligten Dienststellen abgestimmt und koordiniert.
gez. Bohne
Anlage/n:
Anlage 1 – Übersicht Bauvorhaben 2025 Stadt Osnabrück
Anlage 2 – Übersicht Bauvorhaben 2025 SWO-Netz GmbH
NR. Straßenabschnitt Vorhabenträger Art der Maßnahme Zeitraum
Bauprogramm 2025 Stadt Osnabrück
1 Adolf-Damaschke-Weg/An der Rennbahn FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau/Verkehrsberuhigung) 2. Quartal 2025 bis 3. Quartal 2025
2 Am Ledenhof FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau/Umgestaltung) 4. Quartal 2023 bis 4. Quartal 2025
3 Am Kniebusch - Gebiet: Am Kniebusch, Rosengasse FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 4. Quartal 2024 bis 3. Quartal 2025
4 BHS Programm (BHS Große Schulstr.SA) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Bushaltestelle (Neubau) Start/Fertigstellung 2. HJ. 2025
5 BHS Programm (BHS Große Schulstr. SE) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-23 Bushaltestelle (Neubau) Start/Fertigstellung 2. HJ. 2025
6 BHS Programm (BHS Moskaubad) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Bushaltestelle (Neubau) Start/Fertigstellung 2. HJ. 2025
7 BHS Programm (BHS Hiärm-Grupe-Str. SE) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Bushaltestelle (Neubau) Start/Fertigstellung 2. HJ. 2025
8 BHS Programm (BHS Hiärm-Grupe-Str. SA) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Bushaltestelle (Neubau) Start/Fertigstellung 2. HJ. 2025
9 Fürstenauer Weg 1. PA FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau)
Vsl. Start 4. Quartal 2025/1. Quartal 2026 bis 1. /2. Quartal 
2027
10 Gröbelweg FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau/Verkehrsberuhigung) Vsl. Start/Fertigstellung 2. HJ. 2025
11 Parkstraße KP Uhlhornstraße FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 11/2024 bis 05/2025
12 Kühnehof/Klausegärten (Staßenendausbau) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 2. Quartal 2025 bis 2. Quartal 2026
13 Neelmeyerstraße (Fußweg) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 11/2024 bis 02/2025
14 Neumarkt FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau/Umgestaltung) Vsl. Start 4. Quartal 2025 (Vorbereitende Arbeiten)
15 Radschnellweg - Power Weg FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau/Sanierung) 11/2024 bis 05/2025
16 Sandgrube (Straßenendausbau) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) Vsl. Start 2. HJ. 2025 bis 1. HJ. 2026
17 Sanierung Rosenplatz FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau)
04/25 bis 11/25 Betonbauarbeiten (06/26 bis 07/26 
Beschichtungsarbeiten)
18 Schreberstraße FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) Vsl. Start 2. HJ. 2025 bis 1. HJ. 2026
19 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 03/2025 bis 11/2025
20 Vehrter Landstr. FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 3. Quartal 2023 bis 3. Quartal 2026
21 Wörthstraße HP Rosenplatz FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 11/2025 bis 05/2026
22 Lok-Viertel Brücke Erschließung Terminal Ost FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-23 Brückenbaumaßnahme Start 2. Quartal 2025
23 Hamburger Straße- DB-Brücke FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-23 Brückenbaumaßnahme Fertig 1. Quartal 2025
24 Brücke Vehrter Landstraße FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-23 Brückenbaumaßnahme Fertig 2. Quartal 2025
25 Ersatzneubau Humboldtbrücke FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-23 Brückenbaumaßnahme Start 3. Quartal 2025
26 Sanierung DB-Brücke Seiler Weg FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-23 Brückenbaumaßnahme Start 3. Quartal 2025
27 K157 "Iburger Straße / Rosenplatz" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Anlagenüberplanung und Anlagenumbau im Zuge der Deckensanierung / 
sichere Radverkehrsführung 2. Quartal bis ca. 3 Quartal 2025
28 K178 "Sutthauser Straße / Rosenplatz" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Anlagenumbau im Zuge der Deckensanierung / sichere Radverkehrsführung 2. Quartal bis ca. 3 Quartal 2025
29 K119 "Goethering / Heinrich-Heine-Straße" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung im Zuge der Baumaßnahme "Bahnhofsvorplatz" 2. Quartal bis ca. 3 Quartal 2025 (je nach Baufortschritt)
30 K128 "Alte Poststraße / Buersche Straße" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung der LSA 1. Quartal 2025
31 K156 "Wersener Straße / Kirchstraße" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung der LSA 1. Quartal 2025
32 K171 "Vehrter Landstraße / Am Vogelsang" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Inv. Anlagenerneuerung im Zuge der Baumaßnahme "Vehrter Landstraße" 2. Quartal bis ca. 3 Quartal 2025 (je nach Baufortschritt)
33 K180 "Sedanplatz" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung der LSA 2. Quartal 2025
34 K208 "Atter Straße / Landwehrstraße" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Instandsetzung des BÜ 3. Quartal 2025
35 K288 "Sedanstraße / Barbarastraße" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung der LSA 2. Quartal 2025
36 K318 "Vehrter Landstraße / Zum Ickerkolk / Am Limberg" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Anlagenneubau der LSA 1. Quartal 2025
37 Wiesenbachstr. (Parkstraße bis Heinrichstraße) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-25 Straßensanierungsmaßnahme (Kanalbau) 07/2025 - 11/2025
38 Stüvestraße (Wachsbleiche bis Hasetorwall) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-25 Straßensanierungsmaßnahme (Deckensanierung) 08/2025 - 10/2025
39 Hannoversche Str.(Narupstraße bis Am Huxmühlenbach) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-25 Straßensanierungsmaßnahme (Deckensanierung) 04/2025 - 08/2025
40 Süsterstr. (Schlosswall bis Kommenderiestr.) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-25 Straßensanierungsmaßnahme (Deckensanierung) 07/2025 - 12/2025
41 Am Funkturm (Hauswörmannsweg bis Bröckerstraße) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-25 Straßensanierungsmaßnahme (Deckensanierung) 03/2025 - 06/2025
42 Hickinger Weg (Meller Landstraße bis Am Mühlenkamp) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-25 Straßensanierungsmaßnahme (Deckensanierung) Noch keine Angabe möglich
43 Blumenhaller Weg (Kurt-Schumacher-Damm bis Alfred-Delp-Str.) FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-25 Straßensanierungsmaßnahme (Deckensanierung) 07/2025 - 10-2025
44 Am Gut Sandfort / Grüner Garten B-Plan 631 privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung abgeschlossen >>> Endausbau zunächst für 
ca. 2027 avisiert
45 Am Limberg B-Plan 578 EB 23 / OBG Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung abgeschlossen >>> Freianlagen in 2025
46 An der Blankenburg / Eselspatt B-Plan 513 privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung hat begonnen; Gesamtfertigstellung ca. 
2026
47 Daumeyersweg 3. BA B-Plan 494 privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Endausbau in den letzten Zügen >>> Gesamtfertigstellung 1. 
QT 2025
48 Fürstenauer Weg B-Plan 506 OBG / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung abgeschlossen, Gesamtfertigstellung ca. 
2026

NR. Straßenabschnitt Vorhabenträger Art der Maßnahme Zeitraum
49 In der Steiniger Heide B-Plan 629 privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag
Ersterschließung abgeschlkossen Endausbau derzeit offen - 
Abhängig von der Vermarktung - gegenwärtig schwer zu 
prognostizieren
50 Johannes-Prassek-Weg B-Plan 613 -Hof Marten- privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag
Erschließungsmaßnahmen abgeschlossen >>> Übernahme 
aktuell abhängig von den Ergebnissen der 
Katastervermessung
51 Landwehrviertel B-Plan 574 privater Investor (ESOS) / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag
Ersterschließung weitestgehend abgeschlossen - Erste 
Abschnitte sind endausgebaut >>> Übernahme erfolgt 
(Leedsring + Yorkring) >>> Endausbau erfolgt fortlaufend in 
Abhängigkeit der Hochbebauung
52 Mercatorstraße B-Plan 656 privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Durchführungsvertrag Gegenwärtig keine Aktivitäten >>> Vorhaben ruht
53 Stockumer Straße B-Plan 442 privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung abgeschlossen >>> Gesamtfertigstellung ca. 
2025
54 Wilhelm-Busch-Straße / Parkhotel B-Plan 648 privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag
Städtebaulicher Vertrag ist notariell beurkundet. Planendes 
Ing.-Büro hat erste Abstimmungen zu den Planungen 
vorgenommen. Beginn der Baumaßnahmen voraussichtlich 
1. QT 2025
55 Am Schürholz B-Plan 538 -westlich Am Schürholz- privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Vertrag liegt finalisiert vor - Beginn der Maßnahmen derzeit 
offen
56 Professor-Horstmann-Straße B-Plan 497 - Auf dem Klee - 2. BA privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag
Ersterschließung abgeschlossen - gegen den Invetor läuft ein 
Insolvenzverfahren - Fortlauf der Maßnahmen daher 
gegenwärtig offen
57 Goethering 1 privater Investor / 62-16 KOST Kleinteilige Erschließung im Rahmen Hochbau / Durchführungsvertrag Durchführungsvertrag final abgestimmt - Beginn der 
Hochbaumaßnahmen im Jahresverlauf 2025 vorgesehen
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
SWO Netz 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation;         
w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
P-25-070 OS-Luestringen Albert-Schweitzer-Straße Erschließung Abhängig vom Erschließer 3 begsw SWO Netz Vollsperrung
P-23-191 OS-Westerberg Am Finkenhügel Netzstrategie 3. Quartal 2025 15 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-139 OS-Schoelerberg Am Funkturm Straßenbau 1. Quartal 2025 5 bgsw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-22-204 OS-Gretesch Am Gretescher Turm Betriebsmeldung 1. Quartal 2025 2 w SWO Netz Vollsperrung
P-23-070 OS-Fledder Am Huxmühlenbach Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2025 10 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-252 OS-Hellern Am Kalverkamp Netzerneuerung 1. Quartal 2025 13 bsw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-066 OS-Gretesch Am Tie Gewerbegebietsförderung 1. Quartal 2025 18 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-187 OS-Luestringen Am Ziegeleiplatz Betriebsmeldung 3. Quartal 2025 4 g SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-227 OS-Dodesheide Am Zuschlag Kunde 1. Quartal 2025 11 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-096 OS-Gartlage An der Humboldtbrücke Sonstige städtische Maßnahme Abhängig vom Straßenbau in Planung d Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-18-127 OS-Gartlage An der Humboldtbrücke 7-9 - HAKunde 3. Quartal 2025 9 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-190 OS-Westerberg Barbarastraße Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-029 OS-Voxtrup Bauerschaft Hickingen Netzerweiterung 3. Quartal 2025 17 e SWO Netz Vollsperrung
P-18-243 OS-Schinkel Belmer Straße Netzerneuerung 3. Quartal 2025 6 gw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-17-042 OS-Kalkhügel Bergerskamp, Karl-Koch-StraßeNetzerneuerung 3. Quartal 2025 26 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-049 OS-Hafen Berghoffstraße Gewerbegebietsförderung 1. Quartal 2025 12 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-024 OS-Westerberg Bergstraße Betriebsmeldung 4. Quartal 2025 1 g SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-052 OS-Schinkel Bessemerstraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2025 2 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-009 OS-Atter/Atterfeld Birkenallee Netzerneuerung 1. Quartal 2025 15 e SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-17-090 OS-Schinkel-Ost Boltenweg Netzerneuerung 2. Quartal 2025 6 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-002 OS-Hafen Bramscher Straße VI. BA Entw.Straßenbau 1. Quartal 2025 100 e Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-24-191 OS-Widukindland Bremer Straße (Widukindland)Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-192 OS-Schinkel Buersche Straße (Schinkel) Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-036 OS-Atter Delkamp Netzerneuerung 3. Quartal 2025 26 est SWO Netz Vollsperrung
P-26-003 OS-Schoelerberg Droste-Hülshoff-Weg Netzerneuerung 2. Quartal 2025 57 egw SWO Netz Vollsperrung
P-25-044 OS-Duestrup Düstruper Heide Netzerneuerung 1. Quartal 2025 46 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung/ teilw. Vollsperrung
P-25-031 OS-Schinkel Ebertallee Sonstige städtische Maßnahme Abhängig vom Straßenbau in Planung bdst Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-20-229 OS-Westerberg Edinghausen Erschließung 4. Quartal 2025 3 bestw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
P-27-047 OS-Voxtrup Eichenallee Netzerneuerung 2. Quartal 2025 32 bgsw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-27-019 OS-Westerberg Eichendorffweg Netzerneuerung 1. Quartal 2025 16 et SWO Netz Vollsperrung
P-23-045 OS-Hafen Elbestraße Gewerbegebietsförderung 1. Quartal 2025 40 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-226 OS-Sutthausen Ernst-Stahmer-Weg Kunde 1. Quartal 2025 8 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-071 OS-Hellern Eselspatt Netzerneuerung 3. Quartal 2025 22 bgst SWO Netz Vollsperrung
P-25-027 OS-Westerberg Freiligrathhof Betriebsmeldung 3. Quartal 2025 10 bstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-14-133 OS-Hellern Friedrich-Hamm-Straße (Fußweg) Netzerneuerung 4. Quartal 2025 7 s SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Sperrung Fußweg
P-21-024 OS-Haste Fürstenauer Weg Erschließung Abhängig vom Erschließer 8 stw Erschließungsträger, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-163 OS-Haste Fürstenauer Weg Straßenbau Abhängig vom Straßenbau 86 bdegstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung / Vollsperrung?
P-24-195 OS-Hafen Fürstenauer Weg (Hafen) Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-003 OS-Sutthausen Gartenstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2025 11 e SWO Netz Vollsperrung
P-25-020 OS-Widukindland Gartlager Weg Betriebsmeldung 1. Quartal 2025 18 sw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-009 OS-Schinkel-Ost Goldkampstraße Netzerneuerung 4. Quartal 2025 in Planung w SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-045 OS-Schinkel-Ost Gretescher Weg Netzerneuerung 2. Quartal 2025 31 bgst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-198 OS-Hafen Hafenringstraße Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-044 OS-Hafen Hafenstraße Gewerbegebietsförderung 1. Quartal 2025 30 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-008 OS-Schinkel Hamburger Straße Erschließung Abhängig vom Erschließer 86 befstw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
P-24-248 OS-Fledder Hannoversche Straße Kunde Abhängig vom Kunden 36 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-011 OS-Fledder Hannoversche Straße Sonstige städtische Maßnahme Abhängig vom Straßenbau 30 gstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-064 OS-Fledder Hannoversche Straße (Fledder)Kunde 1. Quartal 2025 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-073 OS-Dodesheide Haster Weg Netzerneuerung 3. Quartal 2025 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
SWO Netz 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation;         
w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
P-26-007 OS-Widukindland Heimatweg Netzerneuerung 2. Quartal 2025 45 e SWO Netz Vollsperrung
P-25-041 OS-Atter/AtterfeldHeinrich-Hasemeier-Straße Gewerbegebietsförderung 1. Quartal 2025 2 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-014 OS-Sutthausen Hermann-Ehlers-Straße Straßenunterhaltung 4. Quartal 2025 22 bsw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-199 OS-Dodesheide Hesselkamp Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-18-196 OS-Voxtrup Hirschberger Straße Netzerneuerung 3. Quartal 2025 24 gs SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-004 OS-Schoelerberg Höltyweg Netzerneuerung 2. Quartal 2025 58 egw SWO Netz Vollsperrung
P-25-028 OS-Hellern Hörner Weg Netzerweiterung 3. Quartal 2025 12 e SWO Netz Vollsperrung
P-23-130 OS-Innenstadt Iburger Straße Betriebsmeldung 1. Quartal 2025 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-212 OS-Schoelerberg Iburger Straße (Nahne) Kunde 1. Quartal 2025 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-200 OS-Atter/AtterfeldIm Felde Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-052 OS-Widukindland Im Winkel Sonstige 2. Quartal 2025 1 w SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-17-097 OS-Hellern Irisweg Netzerneuerung 3. Quartal 2025 26 begsw SWO Netz Halbseitige Sperrung / teilw. Vollsperrung
P-24-188 OS-Innenstadt Johannisstraße Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-15-245 OS-Innenstadt Kamp Netzerneuerung 1. Quartal 2025 6 bst Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung / OSB
P-18-197 OS-Hafen Kirksweg Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2025 15 bgt SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-268 OS-Innenstadt Kollegienwall Sonstige 4. Quartal 2025 14 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-036 OS-Wueste Lange Straße Stationssanierung 2. Quartal 2025 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-050 OS-Sonnenhügel Lange Wand (Sonnenhügel)Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2025 23 bt SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-056 OS-Hellern Lengericher Landstraße OSB-Maßnahme 1. Quartal 2025 6 gw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-151 OS-Hellern Lengericher Landstraße Stationssanierung 2. Quartal 2025 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-183 OS-Sonnenhügel Lerchenstraße (Sonnenhügel)Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-034 OS-Wueste Limberger Straße Netzerneuerung 3. Quartal 2025 20 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-051 OS-Gartlage Luisenstraße Gewerbegebietsförderung 4. Quartal 2025 4 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-149 OS-Innenstadt Meller Straße Stationssanierung 1. Quartal 2025 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-201 OS-Fledder Meller Straße (Fledder) Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-207 OS-Luestringen Mindener Straße (Lüstringen)Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-202 OS-Schinkel Mindener Straße (Schinkel) Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-033 OS-Schinkel Mindener Straße (Schinkel-Ost)Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2025 9 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-208 OS-Schoelerberg Modemannskamp Kunde 1. Quartal 2025 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-046 OS-Hafen Mühleneschweg Gewerbegebietsförderung 1. Quartal 2025 14 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-037 OS-Pye Münsterberger Straße Netzerneuerung 1. Quartal 2025 30 egs SWO Netz Vollsperrung
P-15-261 OS-Schoelerberg Neelmeyerstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2025 61 begsw SWO Netz Vollsperrung
P-24-224 OS-Fledder Neulandstraße Kunde 3. Quartal 2025 3 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-043 OS-Innenstadt Niedersachsenstraße Netzerneuerung 2. Quartal 2025 2 gsw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-014 OS-Innenstadt Nikolaiort Netzerneuerung 2. Quartal 2025 15 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-067 OS-Luestringen Nordstraße (Lüstringen) Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2025 9 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-16-044 OS-Wueste Ohnesorgestraße Straßenbau 4. Quartal 2025 7 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-187 OS-Schinkel Oststraße (Schinkel) Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-048 OS-Hafen Pagenstecherstraße Gewerbegebietsförderung 4. Quartal 2025 4 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-27-003 OS-Fledder Pferdestraße Netzerneuerung 3. Quartal 2025 10 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-035 OS-Wueste Quellwiese Netzerneuerung 3. Quartal 2025 15 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-269 OS-Atter Rabbiner-Helfgott-Ring Kunde 4. Quartal 2025 1 gs SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-054 OS-Schinkel Rawiestraße Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2025 5 bt SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-209 OS-Weststadt Rheiner Landstraße (Weststadt)Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-043 OS-Hafen Rheinstraße Gewerbegebietsförderung 1. Quartal 2025 44 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-021 OS-Innenstadt Rosenplatz Straßenbau Abhängig vom Straßenbau in Planung d Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-053 OS-Schinkel Ruppenkampstraße Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2025 9 bt SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-065 OS-Voxtrup Sandforter Straße (Lüstringen)Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2025 13 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-036 OS-Wueste Sandgrube Netzerneuerung 2. Quartal 2025 16 est SWO Netz Vollsperrung
P-24-189 OS-Atter/OrtskernSchäferweg Kunde 1. Quartal 2025 2 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
SWO Netz 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation;         
w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
P-23-014 OS-Gartlage Schlachthofstraße Netzerneuerung 4. Quartal 2025 11 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-27-012 OS-Innenstadt Schlagvorder Straße Störung 2. Quartal 2025 9 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-028 OS-Luestringen Schledehauser Weg Erschließung 1. Quartal 2025 4 bstw Erschließungsträger, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-007 OS-Luestringen Schledehauser Weg Netzstrategie 3. Quartal 2025 3 g SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-157 OS-Luestringen Schledehauser Weg Netzstrategie 4. Quartal 2025 2 w SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-221 OS-Haste Schweriner Straße Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-18-091 OS-Fledder Seilerweg Betriebsmeldung 1. Quartal 2025 21 w SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-064 OS-Luestringen Siemensstraße Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2025 12 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-210 OS-Schinkel Sophienhof Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-146 OS-Westerberg Stüvestraße Straßenunterhaltung 2. Quartal 2025 4 sw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-23-055 OS-Schinkel-Ost Südstraße Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2025 12 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-213 OS-Innenstadt Süsterstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2025 16 begsw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-18-012 OS-Innenstadt Süsterstraße-Entw. Netzerneuerung 1. Quartal 2025 51 egstw SWO Netz Vollsperrung
P-24-184 OS-Nahne Sutthauser Straße Kunde 1. Quartal 2025 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-222 OS-Wüste Sutthauser Straße (Wüste) Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-239 OS-Innenstadt Theodor-Heuss-Platz Straßenbau 2. Quartal 2025 2 b Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-020 OS-Schinkel Tiefstraße Netzerneuerung 2. Quartal 2025 7 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-009 OS-Schinkel-Ost Tiemannstraße Betriebsmeldung 2. Quartal 2025 3 gtw SWO Netz Vollsperrung
P-15-234 OS-Eversburg Triftstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2025 4 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-17-056 OS-Innenstadt Vitihof, EV Netzerneuerung 4. Quartal 2025 9 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-051 OS-Voxtrup Waldhofstraße Netzerweiterung 3. Quartal 2025 2 e SWO Netz Vollsperrung
P-15-230 OS-Schoelerberg Wartenbergstraße Straßenbau 1. Quartal 2025 23 bs Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-068 OS-Voxtrup Wasserwerkstraße Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2025 7 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-15-229 OS-Voxtrup Wasserwerkstraße, II.BA Netzerneuerung 3. Quartal 2025 69 begstw SWO Netz Vollsperrung
P-25-046 OS-Schoelerberg Wörthstraße Netzerneuerung 3. Quartal 2025 14 bgst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-18-061 OS-Gretesch Zum Mühlenbach - OSB Straßenunterhaltung Abhängig vom Straßenbau in Planung d Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-17-099 OS-Westerberg Zum Schlehenbusch, StichwegeNetzerneuerung 3. Quartal 2025 8 bstw SWO Netz Vollsperrung