Stand der Baumaßnahmen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/5083
Datum: 2015-01-23
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 20.01.2015 
Vorstand für Bildung, Kultur, Soziales
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/5083
öffentlich
Stand der Baumaßnahmen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 05.02.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Schul- und Sportausschuss hat darum gebeten, dass in den Sitzungen als ständiger 
Mitteilungspunkt über den Stand der Baumaßnahmen im Schulbereich berichtet wird.
Die nachfolgende Auflistung wird dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben.
Standort Stand der Umsetzung / Fertigstellung
Grundschule Eversburg Die in 2014 begonnenen Umbauarbeiten für die 
Einrichtung des Ganztagsbetriebes sind 
weitestgehend abgeschlossen. Restarbeiten 
werden im Laufe des Frühjahrs 2015 erledigt.
Grundschule Widukindland
Sanierung der Trakte D + E
Brandschutzmaßnahmen am 
Hauptgebäude
Die Gebäudesanierung der Trakte D + E ist 
abgeschlossen. Die Arbeiten für die 
Brandschutzmaßnahmen (Flucht- und 
Rettungswege) sind bis auf Restarbeiten 
ebenfalls durchgeführt.
Grundschule Sutthausen
Beseitigung des Brandschadens
Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.12.2014 
beschlossen, die von dem Brand betroffenen 
Räumlichkeiten durch einen Neubau zu ersetzen. 
Derzeit wird hierzu die Entwurfsplanung erstellt.
Elisabeth-Siegel-Schule/Abend-
gymnasium Sophie Scholl
Dachsanierung an der Sporthalle
Die Arbeiten konnten zum Jahresende 2014 
abgeschlossen werden; geringfügige 
Restarbeiten an der Dachfläche über dem 
sanitären Umkleidetrakt werden im Laufe des 
Frühjahres 2015 durchgeführt.
Franz-Hecker-Schule
Umbau und Sanierung der 
Toilettenanlage
Die Sanierung der Toilettenanlage konnte bis 
Ende des Jahres 2014 abgeschlossen werden.
Die notwendigen Umbauarbeiten für die 
Erweiterung des Verwaltungs- und 
Lehrerbereiches sowie die Umnutzung der 
Hausmeisterwohnungen sind für diesjährigen 
Sommerferien vorgesehen.
Rosenplatzschule
Barrierefreie Erschließung und Umbau 
Der Personenaufzug konnte nach den 
Weihnachtsferien in Betrieb genommen werden.
                                                           Seite: 2/2
des Mensabereiches Die Arbeiten für die Umgestaltung des 
Mensabereiches sind abgeschlossen.
Overbergschule
Grundsanierung des Schulgebäudes
Derzeit wird die Vorentwurfsplanung erarbeitet.
Altstädter Schule/emma-theater
Fassadensanierung
Die Arbeiten für die Sanierung der Fassade 
werden in 2015 fortgesetzt.
Hauptschule Innenstadt
Fenstersanierung
Der Einbau von neuen Fensteranlagen ist für die 
diesjährigen Sommerferien vorgesehen.
Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha-
von-Suttner-Realschule
Neubau einer Mensa und Einrichtung 
einer Lehrküche
Die in 2014 begonnenen Arbeiten werden in 2015 
kontinuierlich weitergeführt.
E.-M.-Remarque-Realschule
Fenstersanierung im zweigeschossigen 
Teil / Sanierung der Fassade im 
eingeschossigen Teil
Die Fenstersanierung im zweigeschossigen Trakt 
ist in 2014 durchgeführt worden. Aufgetretene 
Mängel werden zeitnah beseitigt.
Derzeit wird die Planung für die 
Fassadensanierung im eingeschossigen 
Gebäudeteil erarbeitet; die Durchführung dieser 
Maßnahme ist für 2015 vorgesehen.
IGS Osnabrück
Umbau des sog. „Grünen Neubaus“
Für die Nutzung des sog. „Grünen Neubaus“ wird 
derzeit seitens der Verwaltung der 
Sanierungsumfang unter Berücksichtigung der 
Kostendeckelung geprüft und festgelegt.
BSZ am Westerberg
Neubau Ernährungsbereich
Die Verwaltung betrachtet und untersucht derzeit 
alle Möglichkeiten, inwieweit der Raumbedarf 
unter Berücksichtigung der pauschalen 
Kürzungsvorgabe realisiert werden kann.
BBS am Pottgraben
Sanierung des Altbaus
Vorgesehener Baubeginn: Ende Januar/Anfang 
Februar 2015