Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2022
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/0352
Datum: 2022-01-26
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 13.01.2022 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/0352
öffentlich
Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2022
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 03.02.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Zur Information der Politik und Öffentlichkeit sowie als maßgeblicher Schritt im städtischen 
Baustellenmanagement bereiten die jeweiligen Vorhabenträger (Stadt und SWO Netz 
GmbH) die gebündelten Bauprogramme mit Ausblick auf das anstehende Geschäftsjahr 
listemäßig auf.
Die entsprechenden Tabellen für das Jahr 2022 der Stadt sowie der SWO Netz sind daher 
als Anlage dieser Vorlage beigefügt.
 
Aus den Aufstellungen ist zu entnehmen, dass die regelhaft durchzuführenden Aufgaben, 
also die Erschließungsmaßnahmen Dritter oder die jährlichen Bushaltestellen-, Radverkehrs- 
und Straßeninstandsetzungsprogramme der Stadt bzw. das direkte Kundengeschäft oder die 
Versorgeraufgaben seitens der SWO Netz, bereits eine umfangreiche Grundlast für die 
jeweiligen Vorhabenträger darstellen.
 
Daneben gilt es, die großen Neubau- bzw. Erneuerungsmaßnahmen im Leitungsnetz (bspw. 
Limberg, Schreberstraße) sowie im Verkehrsnetz (Johannisstraße, Erschließungsstraße 
Wissenschaftspark oder Neuer Graben) weiter voranzubringen, teils auch gemeinsam 
(Rheiner Landstraße, Große Schulstraße).
 
Die Übersichten spiegeln die aktuellen Kenntnisstände der jeweiligen Dienststellen mit der 
dortigen Detailschärfe wider (so werden die Maßnahmen der SWO Netz GmbH nach 
weiteren Typen geclustert), erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige 
Maßnahmen bedingen sich auch gegenseitig, da die SWO Netz GmbH z.B. diverse 
Vorhaben als Begleit- oder Folgemaßnahmen im Zuge von Straßenbauprojekten durchführt.
 
Teilweise sind noch letzte planerische oder konstruktive Details zu klären, die Auswirkungen 
auf die Bauzeit und die Bauabwicklung haben. Ebenfalls unterliegen einige Maßnahmen 
noch der endgültigen Zustimmung der Baustellenkoordinierung (KOST), da noch nicht in 
jedem Fall alle verkehrsrelevanten Informationen vorliegen.
 
Kleinere Maßnahmen (einzelne Hausanschlüsse, Regulierungsarbeiten an 
Abflüssen/Einbauten/Anschlüssen, örtlich begrenzte Pflaster- und Asphaltarbeiten ohne 
verkehrliche Relevanz, o.ä.) sind nicht mit in die Tabelle eingeflossen, sind aber immer unter 
den beteiligten Dienststellen abgestimmt und koordiniert.
Gez. Otte Gez. Bohne
                                                           Seite: 2/2
Anlagen:
Bauprogramm SWO 2022
Bauprogramm Stadt 2022
Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation SWO 
Netz; w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
OS-Westerberg Albert-Einstein-Straße Kunde 3. Quartal 2022 3 bs SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Pye Alte Pyer Schule Netzerneuerung 1. Quartal 2022 28 bgt SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Sonnenhügel Am Bürgerpark Netzerneuerung 2. Quartal 2022 11 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Westerberg Am Finkenhügel Erschließung 4. Quartal 2022 220 bdestw Erschließungsträger, Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Teilw. Vollsperrung
OS-Westerberg Am Finkenhügel (Westerberg)Kunde Abhängig vom Kunden 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Voxtrup Am Gut Sandfort Erschließung 1. Quartal 2022 22 befstw Erschließungsträger, SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Teilw. Vollsperrung
OS-Sutthausen Am Kniebusch Straßenbau 3. Quartal 2022 19 bdgstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
OS-Dodesheide Am Limberg Erschließung 1. Quartal 2022 400 begstw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
OS-Nahne Am Wulfter Turm Netzerneuerung 2. Quartal 2022 9 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Gartlage An der HumboldtbrückeKunde 1. Quartal 2022 9 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Gartlage Baumstraße Netzerneuerung 2. Quartal 2022 21 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Schinkel Belmer Straße Kunde 1. Quartal 2022 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Wüste Blumenhaller Weg Kunde Abhängig vom Kunden 1 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Schinkel Boltenweg Netzerneuerung 2. Quartal 2022 6 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Schinkel Bremer Straße Kunde 1. Quartal 2022 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Darum-Gretesch-Bruchweg Netzerweiterung 1. Quartal 2022 2 e SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Gartlage Buersche Straße Netzerneuerung 1. Quartal 2022 43 egstw SWO Netz Vollsperrung
OS-Hellern Chemnitzer Straße Kunde 1. Quartal 2022 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Sutthausen Dahlienweg Straßenbau 2. Quartal 2022 45 de Stadt, SWO Netz Vollsperrung
OS-Darum-Gretesch-Darumer Straße Netzerweiterung 2. Quartal 2022 15 best SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Eversburg Die Eversburg Sonstige 1. Quartal 2022 18 bgstw SWO Netz Vollsperrung
OS-Dodesheide Diepholzer Straße Netzerneuerung 2. Quartal 2022 8 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Hafen Dornierstraße Kunde Abhängig vom Kunden bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Westerberg Edinghausen Erschließung 4. Quartal 2022, Umfang in Klärung bestw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
OS-Weststadt Ernst-Sievers-Straße Kunde 1. Quartal 2022 2 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Sutthausen Ernst-Stahmer-Weg Betriebsmeldung 1. Quartal 2022 23 w SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Schölerberg Ertmanstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2022 90 begstw SWO Netz Vollsperrung
OS-Kalkhügel Feldstraße Netzerneuerung 2. Quartal 2022 19 est SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Kalkhügel Feldstraße Netzerweiterung 3. Quartal 2022 11 best SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-WidukindlandFreiheitsweg Erschließung 2. Quartal 2022 2 bdftw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Haste Fürstenauer Weg Erschließung 4. Quartal 2022 10 bstw SWO Netz Vollsperrung
OS-Pye Fürstenauer Weg Bushaltestelle noch in Abstimmung mit der Stadt 3 bdst Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Westerberg Gluckstraße Sonstige städtische Maßnahme 2. Quartal 2022 26 bdstw Stadt, SWO Netz Wirtschaftsweg Güntkebach
OS-Darum-Gretesch-Gretescher Weg Netzerneuerung 2. Quartal 2022 9 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Sutthausen Gröbelweg Netzerneuerung 2. Quartal 2022 58 begtw SWO Netz Vollsperrung
OS-Innenstadt Große Domsfreiheit Kunde 1. Quartal 2022 2 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Hellern Große Schulstraße Straßenbau 3. Quartal 2022 100 bdegstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
OS-Innenstadt Große Straße Netzerneuerung 3. Quartal 2022 60 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Atter Günther-Kittelmann-StraßeErschließung Abhängig vom Erschließungsträger 22 fstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Innenstadt Hakenstraße Sonstige 3. Quartal 2022 4 bgstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Schinkel Halternstraße Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 2 begsw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
OS-Fledder Hamburger Strasse Kunde 1. Quartal 2022 6 gsw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Fledder Hannoversche Straße Sonstige städtische Maßnahme 3. Quartal 2022 12 bdegstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Teilw. Vollsperrung
OS-Fledder Heideweg - Brücke Belmer Sonstige städtische Maßnahme 1. Quartal 2022 14 st Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Teilw. Vollsperrung
OS-Wüste Herderstraße Kunde 1. Quartal 2022 2 s SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Teilw. Vollsperrung
OS-Sutthausen Hermann-Ehlers-Straße Bushaltestelle 1. Quartal 2022 2 bdstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Voxtrup Hirschberger Straße Netzerneuerung 3. Quartal 2022 30 gst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Pye Hollager Stadtweg Netzstrategie 4. Quartal 2022 29 bgst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Nahne Iburger Straße Netzstrategie 3. Quartal 2022 9 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Eine Fahrspur gesperrt
OS-Nahne Iburger Straße Kunde 1. Quartal 2022 1 s SWO Netz Überwiegend auf Privatgrund
OS-Sonnenhügel In den Heidekämpen Netzstrategie 2. Quartal 2022 14 gtw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Voxtrup In der Steiniger Heide Erschließung 2. Quartal 2022 98 befgstw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
OS-Schölerberg Ithweg Kunde 1. Quartal 2022 2 b SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Eversburg Kirchstraße Straßenunterhaltung 2. Quartal 2022 4 bgstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Schölerberg Klaus-Strick-Weg Netzerneuerung 4. Quartal 2022 18 bstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation SWO 
Netz; w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
OS-Kalkhügel Knappsbrink Netzerneuerung 1. Quartal 2022 6 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Innenstadt Kolpingstraße Netzstrategie 1. Quartal 2022 2 g SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Teilw. Vollsperrung
OS-Darum-Gretesch-Kreuzhügel Netzerneuerung 2. Quartal 2022 35 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Atter Landwehrstraße Kunde 3. Quartal 2022 4 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Hellern Lengericher Landstraße Kunde 1. Quartal 2022 13 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Westerberg Lise-Meitner-Straße Kunde 1. Quartal 2022 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Teilw. Vollsperrung
OS-Westerberg Lürmannstraße Netzerneuerung 3. Quartal 2022 24 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Westerberg Lürmannstraße Erschließung 1. Quartal 2022 15 best Erschließungsträger, SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Teilw. Vollsperrung
OS-Voxtrup Meller Landstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2022 12 e SWO Netz Vollsperrung
OS-Weststadt Meppener Straße Netzerneuerung 3. Quartal 2022 20 stw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Kalkhügel Mercatorstraße Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 7 bdfstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Darum-Gretesch-
Lüstringen Mindener Straße Kunde 2. Quartal 2022 1 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Schinkel Mittelburgstraße Kunde 1. Quartal 2022 2 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Sonnenhügel Moorlandstraße Straßenunterhaltung 1. Quartal 2022 8 bgstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Innenstadt Möserstraße Kunde 1. Quartal 2022 1 s SWO Netz Überwiegend auf Privatgrund
OS-Westerberg Natruper Straße Netzerneuerung 1. Quartal 2022 2 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Innenstadt Neuer Graben Straßenbau 2. Quartal 2022 33 bgstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Sperrung Radweg
OS-Haste Oldenburger Landstraße Netzüberlastung 1. Quartal 2022 10 st SWO Netz Sperrung Radweg
OS-Haste Oldenburger LandstraßeErschließung 1. Quartal 2022 2 e SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Schinkel Mönterstraße Kunde 2. Quartal 2022 2 gt SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Teilw. Vollsperrung
OS-Schinkel Ölweg Netzerneuerung 3. Quartal 2022 4 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Hafen Pagenstecherstraße Kunde 1. Quartal 2022 4 st SWO Netz Halbseitige Sperrung, Eine Fahrspur gesperrt
OS-Hafen Pagenstecherstraße Betriebsmeldung 2. Quartal 2022 14 egst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Wüste Parkstraße Kunde 2. Quartal 2022 3 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Westerberg Platz der Städtefreundschaften OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit der Stadt, Umfang in 
Klärung bd Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Weststadt Rheiner Landstraße Straßenbau 2. Quartal 2022 190 begstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
OS-Atter Robinienweg Betriebsmeldung 3. Quartal 2022 46 begstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Eversburg Rubbenbruchweg Straßenbau 3. Quartal 2022 10 begstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
OS-Voxtrup Sandforter Straße Störung 1. Quartal 2022 7 bst SWO Netz Vollsperrung
OS-Sonnenhügel Scheidemannstraße Kunde 1. Quartal 2022 1 gt SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Gartlage Schlachthofstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2022 18 bgstw SWO Netz Überwiegend auf Privatgrund
OS-Darum-Gretesch-
Lüstringen Schledehauser Weg Netzerneuerung 2. Quartal 2022 52 w SWO Netz Überwiegend auf Privatgrund
OS-Innenstadt Schloßwall Netzerneuerung 3. Quartal 2022, noch in Abstimmung mit der Stadt23 e SWO Netz Halbseitige Sperrung, Eine Fahrspur gesperrt
OS-Wüste Schreberstraße Straßenbau 2. Quartal 2022 35 best SWO Netz Vollsperrung
OS-Westerberg Sedanstraße - 
Wissenschaftspark Straßenbau 2. Quartal 2022 25 begstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Teilw. Vollsperrung
OS-Westerberg Sedanstraße (Uni/Hochschule) Kunde 1. Quartal 2022 14 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Darum-Gretesch-
Lüstringen Stadtweg Netzerneuerung 1. Quartal 2022 25 begstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation SWO 
Netz; w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
OS-Dodesheide Sternstraße Netzerneuerung 2. Quartal 2022 2 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Darum-Gretesch-
Lüstringen Strubbergskamp Netzerweiterung 1. Quartal 2022 2 stw SWO Netz Vollsperrung
OS-Hafen Süberweg Kunde 1. Quartal 2022 1 s SWO Netz Überwiegend auf Privatgrund
OS-Sonnenhügel Süntelstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2022 16 bstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Voxtrup Teufelsheide Netzerweiterung 1. Quartal 2022 4 e SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Schinkel Tiefstraße Netzerneuerung 3. Quartal 2022 5 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Hellern Töpferhof Kunde 3. Quartal 2022 4 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Westerberg Ursula-Flick-Straße Kunde 1. Quartal 2022 1 bfst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Innenstadt Vitihof Netzerneuerung 2. Quartal 2022 11 gstw SWO Netz Vollsperrung
OS-Dodesheide Walter-Haas-Straße Erschließung 1. Quartal 2022 7 bdestw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
OS-Schinkel Weberstraße Netzerneuerung 4. Quartal 2022 18 bgtw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Atter Wersener Landstraße Kunde 1. Quartal 2022 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Hafen Weserstraße Erschließung 4. Quartal 2022 5 bestw Erschließungsträger, SWO Netz Halbseitige Sperrung/ Teilw. Vollsperrung
OS-Wüste Wiesenbachstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2022 9 bes SWO Netz Vollsperrung
OS-Schinkel Windthorststraße Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 5 estw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
OS-Innenstadt Wittekindstraße Kunde 1. Quartal 2022 5 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Westerberg Zum Schlehenbusch Kunde 1. Quartal 2022 5 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
Nr. Straßenabschnitt Vorhabenträger Art der Maßnahme Zeitraum
1 Am Gut Sandfort / Grüner Garten B-Plan 631 privater Investor Erschließung / Städtebaulicher Vertrag 2. Quartal 2022 bis ca. 2024
2 Am Huxmühlenbach FB Geodaten und Verkehrsanlagen  Deckensanierung; Hannoversche Str . bis Doppheide 2. Jahreshälfte 2022
3 Am Kniebusch - Gebiet FB Geodaten und Verkehrsanlagen Sanierung nach Kanalbau Maßnahme hat begonnen
4 Am Limberg B-Plan 578 EB 23 / OBG Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Erster Baubeginn für 3. Quartal 2022 avisiert
5 Am Schölerberg FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle Frankfurter Heerstraße beide Richtungen2. Jahreshälfte 2022
6 Am Weingarten B-Plan 607 privater Investor Erschließung / Städtebaulicher Vertrag 2. Jahreshälfte 2022
7 An den Hasewiesen B-Plan 399 privater Investor Erschließung / Städtebaulicher Vertrag 1. Jahreshälfte 2022
8 An der Blankenburg / Eselspatt B-Plan 513 privater Investor Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung hat begonnen; Gesamtfertigstellung ca. 2025
9 Blumenhaller Weg FB Geodaten und Verkehrsanlagen Erneuerung Bushaltestelle  Sandgrube stadtauswärts 1. Jahreshälfte 2022
10 Bremer Str. FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle Nordstraße beide Richtungen 1. Jahreshälfte 2022
11 Brücke Haseuferweg - Carl-Dütting-Straße FB Geodaten und VerkehrsanlagenBrückenneubau 2. Quartal 2022
12 Brücke Haseuferweg - Heideweg FB Geodaten und VerkehrsanlagenBrückenneubau Maßnahme hat begonnen
13 Burg Gretesch FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle Gretescher Turm stadteinwärts 2. Jahreshälfte 2022
14 Daumeyersweg 3. BA B-Plan 494 privater Investor Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung hat begonnen, Gesamtfertigstellung ca. 2024
15 Fürstenauer Weg FB Geodaten und Verkehrsanlagen Erneuerung Bushaltestelle Pye  beide Richtungen 1. Jahreshälfte 2022
16 Große Schulstraße FB Geodaten und VerkehrsanlagenUmgestaltung  Lengericher Landstraße - Kleine Schulstraße 2. Quartal 2022
17 Hamburger Straße-DB Brücke bis Hasebrücke FB Geodaten und Verkehrsanlagen Brückenneubau Maßnahme hat begonnen
18 Hannoversche Straße FB Geodaten und VerkehrsanlagenDeckensanierung; Schweerstraße bis Am Huxmühlenbach 2. Jahreshälfte 2022 bis 
19 Hermann-Ehlers-Straße FB Geodaten und Verkehrsanlagen Erneuerung Bushaltestelle Am Kniebusch beide Richtungen 1. Jahreshälfte 2022
20 Hörner Weg FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle Heidkamp beide Richtungen 2. Jahreshälfte 2022
21 Hörner Weg FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle OKD-Straße beide Richtungen 2. Jahreshälfte 2022
22 Iburger Straße FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle Landessozialamt stadteinwärts 2. Jahreshälfte 2022
23 Iburger Straße FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle Nahner Friedhof stadteinwärts 2. Jahreshälfte 2022
24 Im Nahner Feld FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle Nahne Center beide Richtungen 1. Jahreshälfte 2022
25 In der Steiniger Heide B-Plan 629 privater Investor Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Erster Baubeginn für 3. Quartal 2022 avisiert
26 Industriestraße FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle Osnabrücker Werkstätten stadteinwärts2. Jahreshälfte 2022
27 Jahnstraße FB Geodaten und VerkehrsanlagenDeckensanierung; zwei örtlich getrennte Abschnitte März 2022
28 Johannisstraße FB Geodaten und VerkehrsanlagenUmgestaltung Maßnahme hat begonnen
29 Kalkrieser Weg (Radschnellweg Widukindland) FB Geodaten und Verkehrsanlagen Neubau Maßnahme hat begonnen
30 Kantorskamp FB Geodaten und Verkehrsanlagen  Deckensanierung; Obere MarƟnistr . bis Schemmannstr. März/April 2022
31 Kirchstraße FB Geodaten und Verkehrsanlagen  Deckensanierung;  Wersener Str. bis Eversheide 2. Jahreshälfte 2022
32 Landwehrviertel B-Plan 574 privater Investor Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung einzelner Teilbereiche hat begonnen
33 Ledenhof - Neugestaltung Freiflächen FB Geodaten und Verkehrsanlagen Umgestaltung 2. Jahreshälfte 2022
34 Lengericher Landstraße FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle Große Schulstraße beide Richtungen1. Jahreshälfte 2022
35 Magdalenenstraße FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle Magdalenenstraße stadtauswärts 2. Jahreshälfte 2022
36 Magdalenenstraße FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle  Ulhornstraße beide Richtungen 1. Jahreshälfte 2022
37 Malberger Straße FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle Gewerbegebiet Sutthausen beide Richtungen2. Jahreshälfte 2022
38 Moorlandstraße FB Geodaten und Verkehrsanlagen  Deckensanierung; Redekerstr . bis Boelckeweg Mai/Juni 2022
39 Ohrbecker Weg FB Geodaten und Verkehrsanlagen  Deckensanierung; Zum Wilkenbach bis Hellerner Weg 2. Jahreshälfte 2022
40 Parkstraße FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle Kalkhügel beide Richtungen 2. Jahreshälfte 2022
41 Pottgraben FB Geodaten und VerkehrsanlagenErneuerung Bushaltestelle Marienhospital stadtauswärts 2. Jahreshälfte 2022
42 Rheiner Landstraße 2. BA FB Geodaten und VerkehrsanlagenUmgestaltung 2. Quartal 2022
43 Roopstraße FB Geodaten und VerkehrsanlagenDeckensanierung; gesamte Länge Februar/März 2022
44 Rubbenbruchweg - Parkplatz FB Geodaten und VerkehrsanlagenUmgestaltung 2. Quartal 2022
45 Ruwestraße FB Geodaten und VerkehrsanlagenDeckensanierung;  gesamte Länge 2. Jahreshälfte
46 Sandforter Straße FB Geodaten und Verkehrsanlagen  Deckensanierung; Heideweg bis Hausnummer 94 April/Mai 2022
47 Schreberstraße FB Geodaten und VerkehrsanlagenNeubau Brücke über den Pappelgraben 4. Quartal 2022
48 Schwenkestraße FB Geodaten und Verkehrsanlagen  Deckensanierung; Wersener Straße bis Hausnummer 24 2. Jahreshälfte
49 Stadtweg FB Geodaten und Verkehrsanlagen  Deckensanierung; Ziegeleistraße bis Hausnummer 94 2. Jahreshälfte
50 Stockumer Straße B-Plan 442 privater Investor Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung hat begonnen; Gesamtfertigstellung ca. 2023
51 Straßenausbau Neuer Graben FB Geodaten und VerkehrsanlagenUmgestaltung 2. Jahreshälfte 2022
52 Stüvestraße - Hasebrücke FB Geodaten und VerkehrsanlagenBrückenneubau 2. Quartal 2022
53 Vehrter Landstraße - Straßenbau und Nettebrücke FB Geodaten und VerkehrsanlagenUmgestaltung 2. Quartal 2022
54 Walter-Haas-Straße B-Plan 633 privater Investor Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Erster Baubeginn für 3. Quartal 2022 avisiert, Gesamtfertigstellung ca. 2024
55 Wilhelm-Busch-Straße / Parkhotel B-Plan 648 privater Investor Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Erster Baubeginn für 3. Quartal 2022 avisiert, Gesamtfertigstellung ca. 2023
56 Wissenschaftspark - Erschließungsstraße FB Geodaten und VerkehrsanlagenNeubau Maßnahme hat begonnen