Baufortschritt Zum Forsthaus/Middenkamp/Damenweg – Anfrage der Gruppe FDP/UWG/ Antwort der Verwaltung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2026/5132-01
Datum: 2026-02-25
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/3 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2026/5132-01 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Baufortschritt Zum Forsthaus/Middenkamp/Damenweg – Anfrage der 
Gruppe FDP/UWG/ Antwort der Verwaltung 
 
Datum: 15.01.2026 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 22.01.2026 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/s Ziel/e: 
 
Sachverhalt: 
Die SWO hat im Juni 2024 angekündigt, die Gas-, Wasser- und Stromleitungen im 
Bereich Zum Forsthaus bis zum Damenweg zu erneuern und die Kapazitäten des 
Stromnetzes in diesem Bereich zu erhöhen. Da der Kanal straßenmittig verläuft, 
wurde der Bereich Zum Forsthaus für den Rad- und Individualverkehr beidseitig 
gesperrt, um die Arbeiten bis August 2025 abschließen zu können. Seitdem müssen 
Anlieger und Durchgangsverkehre Umleitungen in Kauf nehmen. Die wirtschaftliche 
Existenz des anliegenden Gewerbes ist gefährdet. 
Es handelt sich hierbei um zwei Bauprojekte, die nacheinander abgewickelt wurden. 
Zunächst wurden Versorgungsleitungen erneuert und umverlegt, um überhaupt Platz für die 
aktuell laufende Kanalbaumaßnahme zu schaffen. Zu Beginn wurden durch die SWO-Netz 
die Anwohnerinnen und Anwohner mehrfach per Post sowie bei einem Vor-Ort-Termin mit 
einem Baustelleninfomobil über die Maßnahme informiert. 
Diese Stellungnahme der SWO-Netz vorweggeschickt, beantwortet die Verwaltung die 
Fragen, auf Basis weiterer Stellungnahmen der SWO-Netz, wie folgt: 
Warum wurden die Maßnahmen nicht planmäßig beendet, auf Mai oder Juli 2026 
verschoben, und wie wurde zusammen mit den beteiligten Baufirmen einer weiteren 
Verzögerung während der Bauphase entgegengewirkt? 
  
Bei der jetzt laufenden Kanalbaumaßnahme haben sich aufgrund folgender Tatsachen leider 
Verzögerungen ergeben: 
• Die Bodenverhältnisse sind in einigen Bereichen anders vorgefunden worden als im 
Bodengutachten dargestellt. Somit mussten Bauverfahren für die Erstellung von 
Baugruben verändert werden, da die Erschütterungen beim Einbringen der Verbauträger 
zu stark wurden. Somit mussten Vorbohrungen durchgeführt werden, um die 
 
2/3 
Verbauträger erschütterungsarm auf die statisch erforderliche Tiefe einbringen zu 
können. Dies diente auch zum Schutz der anliegenden Gebäude 
  
• Baumschutz: Um die Bestandsbäume zu schützen mussten Rohrelemente anders als 
geplant mit einem Kran in die Baugrube gehoben werden. Dies führte zu zeitlichen 
Verzögerungen. 
  
• Zusätzliche Arbeiten (hier Verlegung von Glasfaserhausanschlüssen), die im Rahmen 
des Bauprojektes ergänzt wurden, mussten integriert werden. Die zusätzlichen Arbeiten 
sind in Synergie mit der laufenden Maßnahme ausgeführt worden, da die frische 
Asphaltdecke nicht später wieder aufgerissen werden sollte. 
  
• In Absprache mit Anwohnerinnen und Anwohnern versucht die SWO-Netz, die 
Erreichbarkeit der Grundstücke größtmöglich zu gewährleisten, was grundsätzlich zu 
Verzögerungen im Baufortschritt führen kann. 
  
• Um Verzögerungen so gering wie möglich zu halten, wurde bereits frühzeitig mit der 
Baufirma über paralleles Arbeiten gesprochen und eingefordert. Paralleles Arbeiten ist 
allerdings nicht in jedem Fall möglich und bringt nicht immer zeitliche Vorteile. 
  
  
  
2. Welche Lehren ziehen SWO und Verwaltung für ähnliche, künftige Baustellen mit 
hoher verkehrlicher Bedeutung, wie z. B. der Mindener Straße, und wie können 
Baumaßnahmen so begleitet werden, dass sie vorplanmäßig fertiggestellt werden? 
  
Im Rahmen des Projektes „Optimierung des Baustellenmanagements“ fokussieren sich Stadt 
und SWO auch auf das Thema Verzögerungen bei Bauprojekten und wie diese verhindert 
oder beeinflusst werden können. Ziel ist es, sich gerade bei Themen wie 
Dienstleistermanagement oder auch Bonus/Malus-Regelungen laufend weiterzuentwickeln. 
  
Eine Vergleichbarkeit mit der Mindener Straße ist aufgrund der Unterschiedlichkeit der 
Maßnahmen und auch der Örtlichkeit nicht gegeben. 
  
3. Wie können in Zukunft Vollsperrungen verhindert, Bürger online frühzeitig und live 
über Baufortschritt und Verzögerungen informiert werden? 
Eine funktionierende Infrastruktur unter der Erde ist essenziell für Osnabrück. Damit das 
auch morgen noch so ist, legt die SWO-Netz höchsten Wert darauf, dass die Arbeiten 
qualitativ hochwertig und sicher ausgeführt werden – auch um später keine erneuten 
Bauarbeiten an Ort und Stelle zu erzeugen. Die Arbeiten müssen von allen Beteiligten zu 
jeder Zeit sicher ausgeführt werden – so ist es in den Vorgaben der RSA und ASR 
ausgeführt. Dafür sind ausreichende Abstandsflächen vorgeschrieben, die auch dem Schutz 
der Anwohnerinnen und Anwohner sowie allen Verkehrsteilnehmenden dienen. 
  
Konkret: Wo keine Vollsperrungen notwendig sind, werden auch keine Vollsperrungen 
eingerichtet. Sollten rechtliche Vorgaben allerdings keine andere Möglichkeit zulassen, ist 
eine Vollsperrung sehr wohl notwendig. Der neue Kanal in der Straße „Zum Forsthaus“ liegt 
mittig unter der Fahrbahn, die Baugruben sind teils mehrere Meter tief. Autos sicher am 
Baufeld vorbeizuführen, ist hier nicht möglich. Anders sieht es beispielsweise bei 
Versorgungsbaumaßnahmen wie am Gretescher Weg aus. Hier liegen die Leitungen nur auf 
einer Seite der Fahrbahn, daher ist eine halbseitige Sperrung möglich und wird auch 
praktiziert. 
  
Die Anwohnerinnen und Anwohner der aktuellen Baustelle wurden mehrfach per Post über 
die Baumaßnahme informiert. Zudem wurden sie zu Beginn der Maßnahme zu einem Vor-
Ort-Termin eingeladen, bei dem sowohl Mitarbeitende der SWO-Netz, als auch des 
 
3/3 
ausführenden Bauunternehmens anwesend waren. Letztere sind jederzeit vor Ort 
ansprechbar. Zudem gibt es Informationsangebote auf der Homepage der SWO-Netz und im 
gemeinsamen Baustellenportal mit der Stadt Osnabrück. Zudem wurde die Bevölkerung über 
Pressemitteilungen informiert. Stadt und Stadtwerke arbeiten unterdessen weiter an der 
Optimierung und Weiterentwicklung der Informationsangebote. 
  
gez. Mike Bohne 
  
  
 
Anlage/n 
Keine 
 
 
[Dokumentende]