Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2023
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/1719
Datum: 2023-02-06
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 24.01.2023 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/1719
öffentlich
Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2023
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 16.02.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Zur Information von Politik und Öffentlichkeit sowie als maßgeblicher Schritt im städtischen 
Baustellenmanagement bereiten die jeweiligen Vorhabenträger (Stadt und SWO Netz 
GmbH) die gebündelten Bauprogramme mit Ausblick auf das anstehende Geschäftsjahr 
auf. Die entsprechenden Tabellen für das Jahr 2023 der Stadt sowie der SWO Netz sind 
daher als Anlagen dieser Vorlage beigefügt.
Aus den Aufstellungen ist zu entnehmen, dass die regelhaft durchzuführenden Aufgaben, 
also die Erschließungsmaßnahmen Dritter oder die jährlichen Bushaltestellen-, 
Radverkehrs- und Straßeninstandsetzungsprogramme der Stadt bzw. das direkte 
Kundengeschäft oder die Versorgeraufgaben seitens der SWO Netz, bereits eine 
umfangreiche Grundlast für die jeweiligen Vorhabenträger darstellen.
Daneben gilt es, die großen Neubau- bzw. Erneuerungsmaßnahmen im Leitungsnetz 
(bspw. Ertmanstraße II. BA oder Süsterstraße) sowie im Verkehrsnetz (Neuer 
Graben/Ledenhof, Erschließungsstraße Wissenschaftspark oder Hamburger Straße) 
weiter voranzubringen, teils auch gemeinsam (Rheiner Landstraße, Große Schulstraße).
Die Übersichten spiegeln die aktuellen Kenntnisstände der jeweiligen Dienststellen mit der 
dortigen Detailschärfe wider (so werden die Maßnahmen der SWO Netz GmbH nach 
weiteren Typen geclustert), erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige 
Maßnahmen bedingen sich auch gegenseitig, da die SWO Netz GmbH z.B. diverse 
Vorhaben als Begleit- oder Folgemaßnahmen im Zuge von Straßenbauprojekten 
durchführt.
Teilweise sind noch letzte planerische oder konstruktive Details zu klären, die 
Auswirkungen auf die Bauzeit und die Bauabwicklung haben. Ebenfalls unterliegen einige 
Maßnahmen noch der endgültigen Zustimmung der Baustellenkoordinierung (KOST), da 
noch nicht in jedem Fall alle verkehrsrelevanten Informationen vorliegen.
Kleinere Maßnahmen (einzelne Hausanschlüsse, Regulierungsarbeiten an 
Abflüssen/Einbauten/Anschlüssen, örtlich begrenzte Pflaster- und Asphaltarbeiten ohne 
verkehrliche Relevanz, o.ä.) sind nicht mit in die Tabelle eingeflossen, sind aber immer 
unter den beteiligten Dienststellen abgestimmt und koordiniert.
Gez. Bohne
Anlagen:
Bauprogramm SWO 2023
                                                           Seite: 2/2
Bauprogramm Stadt 2023
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation SWO 
Netz; w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
P-23-160 OS-Fledder Ackerstraße Kunde 1. Quartal 2023 1 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-061 OS-Fledder Ackerstraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2023 16 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-124 OS-Weststadt Adolfstraße (Weststadt) Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 20 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-174 OS-Westerberg Albert-Einstein-Straße Stationssanierung 1. Quartal 2023 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-173 OS-Gartlage Alte Poststraße Kunde Abhängig vom Kunden 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-220 OS-Atter Am Belfastpark Kunde Abhängig vom Kunden in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-21-037 OS-Luestringen Am Boddenkamp Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 48 bdestw Erschließungsträger, Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung / Teilw. Vollsperrung
P-22-204 OS-Gretesch Am Gretescher Turm Betriebsmeldung 3. Quartal 2023 2 w SWO Netz Vollsperrung
P-23-148 OS-Voxtrup Am Gut Sandfort Stationssanierung 1. Quartal 2023 1 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-070 OS-Fledder Am Huxmühlenbach Gewerbegebietsförderung 4. Quartal 2023 7 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-119 OS-Weststadt Am Kirchenkamp Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 19 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-169 OS-Sutthausen Am Sutthauser Bahnhof Netzerweiterung 1. Quartal 2023 4 tw SWO Netz Vollsperrung
P-18-003 OS-SonnenhuegelAm Tannenkamp Netzerneuerung 3. Quartal 2023 8 e SWO Netz Vollsperrung
P-23-066 OS-Gretesch Am Tie Gewerbegebietsförderung 4. Quartal 2023 7 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-16-013 OS-Lüstringen Am Ziegeleiplatz, Station Netzerneuerung 2. Quartal 2023 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-018 OS-Schoelerberg Ameldungstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2023 18 w SWO Netz Halbseitige Sperrung / Teilw. Vollsperrung
P-19-094 OS-Hafen An der Bornau Kunde 2. Quartal 2023 30 bfgw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-18-127 OS-Gartlage An der Humboldtbrücke 7-9 - Kunde 4. Quartal 2023 8 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-111 OS-Wueste Arndtplatz (Wüste) Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 21 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-024 OS-Wueste Arndtstraße (Weststadt) Kunde 2. Quartal 2023 1 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-093 OS-Gartlage Auf dem Klushügel Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 23 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-123 OS-Weststadt Augustenburger Straße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 18 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-121 OS-Weststadt Augustenburger Straße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 28 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-118 OS-Wueste August-Hölscher-Straße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 24 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-071 OS-Hellern Averdiekstraße Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2023 in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-216 OS-Gartlage Baumstraße Netzerneuerung 2. Quartal 2023 2 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-024 OS-Gretesch Belmer Straße Netzerneuerung 3. Quartal 2023 3 e SWO Netz Vollsperrung
P-23-161 OS-Schinkel Belmer Straße (Schinkel) Kunde 1. Quartal 2023 3 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-21-059 OS-Innenstadt Bischofsstraße Kunde 4. Quartal 2023 6 gst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-089 OS-Gartlage Bohmter Straße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 28 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-090 OS-Gartlage Bohmter Straße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 22 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-091 OS-Gartlage Bohmter Straße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 18 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-122 OS-Weststadt Borkumweg Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 23 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-21-146 OS-SonnenhuegelBramscher Straße Kunde 4. Quartal 2023 3 g SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-081 OS-Hafen Bramscher Straße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 19 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-084 OS-SonnenhuegelBramscher Straße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 27 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-177 OS-Haste Bramstraße Straßenunterhaltung 3. Quartal 2023 2 s Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-152 OS-Kalkhuegel Brinkhofweg Kunde 1. Quartal 2023 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-078 OS-Atter Bristolring Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 30 fstw Erschließungsträger, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-21-094 OS-Voxtrup Brunnenweg 3 - HA Kunde 1. Quartal 2023 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-092 OS-Gartlage Buersche Straße (Gartlage)Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 20 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-058 OS-Eversburg Bürener Straße Gewerbegebietsförderung 4. Quartal 2023 4 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-177 OS-Dodesheide Carla-Woldering-Straße Netzstrategie 1. Quartal 2023 1 w SWO Netz Mehrere Kopflöcher erforderlich
P-20-011 OS-Sutthausen Dahlienweg - Entw. II. BA Straßenbau 1. Quartal 2023 79 egstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-23-074 OS-Atter/OrtskernDieselstraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2023 in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-023 OS-Dodesheide Dodeshausweg Netzerweiterung 2. Quartal 2023 21 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-040 OS-Hafen Dornierstraße Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2023 7 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-144 OS-Duestrup Düstruper Straße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 3. Quartal 2023 in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-229 OS-Westerberg Edinghausen Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 3 bdestw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
P-22-226 OS-Atter/OrtskernEikesberg Kunde 1. Quartal 2023 1 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation SWO 
Netz; w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
P-23-045 OS-Hafen Elbestraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2023 in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-080 OS-Hafen Elbestraße Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2023 11 bgst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-078 OS-Dodesheide Ellerstraße Straßenbau 3. Quartal 2023 66 bdegstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-23-140 OS-WidukindlandEngernweg Stationssanierung 3. Quartal 2023 in Planung s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-15-066 OS-Schoelerberg Ertmanstraße II. BA Netzerneuerung 1. Quartal 2023 86 begstw SWO Netz Vollsperrung
P-18-041 OS-Dodesheide Eschenweg 38 - Stat. Stationssanierung 2. Quartal 2023 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-074 OS-Eversburg Eversburger Friedhof - 
nördlicher Teil Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 67 bdestw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-23-059 OS-Eversburg Eversburger Straße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2023 23 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-030 OS-Kalkhuegel Feldstraße (Kalkhügel) Netzerweiterung 2. Quartal 2023 10 e SWO Netz Mehrere Kopflöcher erforderlich
P-23-105 OS-Schinkel Finkenweg Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 17 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-022 OS-Haste Fürstenauer Weg Straßenbau 2. Quartal 2023 21 btw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung / Teilw. Vollsperrung
P-21-024 OS-Haste Fürstenauer Weg Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 9 bfstw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
P-23-085 OS-Gartlage Gertrudenstraße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 23 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-178 OS-Schinkel-Ost Gretescher Weg Netzstrategie 1. Quartal 2023 1 w SWO Netz Mehrere Kopflöcher erforderlich
P-19-018 OS-Sutthausen Gröbelweg Netzerneuerung 2. Quartal 2023 44 egtw SWO Netz Vollsperrung
P-23-037 OS-Fledder Großhandelsring Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2023 31 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-016 OS-Atter Günther-Kittelmann-Straße Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 2 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-125 OS-Weststadt Gustav-Heinemann-Platz Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 19 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-18-042 OS-Hafen Hafenstraße - Stat. Stationssanierung 2. Quartal 2023 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-076 OS-Innenstadt Hakenstraße Sonstige 3. Quartal 2023 6 bgst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-128 OS-Schinkel Hamburger Straße Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger in Planung bstw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
P-22-026 OS-Schinkel Hamburger Straße Sonstige städtische Maßnahme 2. Quartal 2023 in Planung bs Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-20-016 OS-Schinkel Hamburger Straße Sonstige städtische Maßnahme 2. Quartal 2023 1 bdgstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-23-036 OS-Fledder Hannoversche Straße Netzerneuerung 2. Quartal 2023 12 e SWO Netz Halbseitige Sperrung / Eine Fahrspur gesperrt
P-21-112 OS-Fledder Hannoversche Straße Sonstige städtische Maßnahme 2. Quartal 2023 13 bdegstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung / Teilw. Vollsperrung
P-23-034 OS-Fledder Hannoversche Straße (Fledder) Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2023 20 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-146 OS-Sonnenhuegel Hansastraße Netzstrategie 3. Quartal 2023 34 estw SWO Netz Halbseitige Sperrung / Eine Fahrspur gesperrt
P-22-214 OS-Innenstadt Hasestraße Kunde 1. Quartal 2023 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-112 OS-Wueste Herderstraße (Wüste) Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 18 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-020 OS-Sutthausen Hermann-Ehlers-Straße Straßenunterhaltung 1. Quartal 2023 in Planung dt Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-031 OS-Fledder Hettlicher Masch Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2023 39 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung / Teilw. Vollsperrung
P-23-069 OS-Fledder Hettlicher Masch Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2023 in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-117 OS-Wueste Hiärm-Grupe-Straße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 21 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-159 OS-Haste Honeburger Weg Kunde 2. Quartal 2023 3 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation SWO 
Netz; w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
P-23-169 OS-Hellern Hörner Weg Stationssanierung 4. Quartal 2023 in Planung s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-130 OS-Innenstadt Iburger Straße Betriebsmeldung 1. Quartal 2023 1 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-223 OS-Schoelerberg Iburger Straße (Schölerberg) Netzstrategie 1. Quartal 2023 2 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-17-041 OS-Dodesheide Ickerweg 162-186 Netzerneuerung 3. Quartal 2023 10 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-202 OS-Voxtrup In der Steiniger Heide Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 85 bgstw Erschließungsträger, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-072 OS-Sutthausen Industriestraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2023 3 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-029 OS-Sutthausen Industriestraße Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2023 25 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-131 OS-Wueste Jahnstraße Betriebsmeldung 3. Quartal 2023 1 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-013 OS-Innenstadt Johannisfreiheit 2-4, MHO Kunde 4. Quartal 2023 7 bdst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-16-168 OS-Innenstadt Johannisstraße (KF) Störung 3. Quartal 2023 6 gsw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-126 OS-Weststadt Katharinenstraße (Weststadt) Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 23 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-163 OS-Eversburg Kirchstraße Kunde 2. Quartal 2023 1 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-113 OS-Wueste Kiwittstraße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 20 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-014 OS-Nahne Klaus-Strick-Weg Kunde 2. Quartal 2023 16 bw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-060 OS-Hafen Klöcknerstraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2023 13 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-166 OS-Innenstadt Kollegienwall Kunde 2. Quartal 2023 2 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-162 OS-Weststadt Kurt-Schumacher-Damm Kunde 2. Quartal 2023 in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-176 OS-Nahne Langenkamp Netzstrategie 1. Quartal 2023 3 w SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-120 OS-Weststadt Lathener Straße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 29 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-025 OS-Hellern Lengericher Landstraße Kunde 1. Quartal 2023 2 es SWO Netz Sperrung Nebenanlagen
P-23-176 OS-Hellern Lengericher Landstraße Kunde 1. Quartal 2023 1 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-151 OS-Hellern Lengericher Landstraße Stationssanierung 2. Quartal 2023 1 bs SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-076 OS-Atter/OrtskernLeyer Straße Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2023 in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-086 OS-Gartlage Liebigstraße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 28 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-088 OS-Gartlage Liebigstraße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 20 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-082 OS-Sonnenhuegel Lindenstraße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 22 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-087 OS-Gartlage Luisenstraße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 29 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-071 OS-Westerberg Lürmannstraße Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 15 bst Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-084 OS-Sutthausen Malberger Straße Straßenunterhaltung 2. Quartal 2023 in Planung d Stadt Halbseitige Sperrung
P-19-093 OS-Weststadt Martinsburg Straßenbau noch in Abstimmung mit der Stadt in Planung bd Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-143 OS-Voxtrup Meller Landstraße 117 - 
Station Stationssanierung 1. Quartal 2023 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-15-253 OS-Voxtrup Meller Landstraße, 
Trafostation Stationssanierung 3. Quartal 2023 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-149 OS-Innenstadt Meller Straße Stationssanierung 2. Quartal 2023 1 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation SWO 
Netz; w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
P-21-023 OS-Kalkhuegel Mercatorstraße Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 6 bdfstw Erschließungsträger, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-058 OS-Luestringen Mindener Straße 337 - HA Kunde 1. Quartal 2023 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-033 OS-Schinkel-Ost Mindener Straße (Schinkel-
Ost) Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2023 5 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-019 OS-SonnenhuegelMoorlandstraße Kunde 2. Quartal 2023 1 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-150 OS-Innenstadt Möserstraße Stationssanierung 2. Quartal 2023 1 bs SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-178 OS-Westerberg Natruper Straße Stationssanierung 3. Quartal 2023 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-010 OS-Westerberg Natruper-Tor-Wall Sonstige städtische Maßnahme Abhängig von Stadt OS 23 bdestw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung / Sperrung in Abschnitten
P-21-198 OS-Innenstadt Neuer Graben/ Ledenhof 
Freiflächengestaltung Straßenbau Abhängig von Stadt OS 21 bgstw Stadt, SWO Netz Sperrung Ledenhof
P-23-030 OS-Fledder Neulandstraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2023 32 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-021 OS-Innenstadt Neumarkt Kunde 2. Quartal 2023 1 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-143 OS-Innenstadt Neumarkt Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 2 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-145 OS-Innenstadt Niedersachsenstraße Kunde 1. Quartal 2023 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-044 OS-Schinkel-Ost Ölweg Kunde 1. Quartal 2023 2 gt SWO Netz Sperrung Nebenanlagen
P-23-164 OS-Haste Östringer Weg Kunde 2. Quartal 2023 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-141 OS-Eversburg Pastor-Goudefroy-Straße Netzerweiterung 1. Quartal 2023 3 stw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-075 OS-Atter/OrtskernProf.-Porsche-Straße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2023 7 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-21-177 OS-Atter/OrtskernProf.-Porsche-Straße Kunde 1. Quartal 2023 2 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-167 OS-Eversburg Quebecallee Kunde 2. Quartal 2023 7 fstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-143 OS-Eversburg Quebecallee Kunde 2. Quartal 2023 2 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-054 OS-Schinkel Rawiestraße Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2023 14 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-15-197 OS-Hellern Rheiner Landstraße 
(Freileitung) Netzerweiterung 1. Quartal 2023 14 est SWO Netz Sperrung Nebenanlagen / Privatgrund
P-23-043 OS-Hafen Rheinstraße Gewerbegebietsförderung 1. Quartal 2023 37 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-15-203 OS-Hafen Rheinstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2023 5 gw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-14-116 OS-Weststadt Richard-Wagner-Straße 75-81 Straßenbau 2. Quartal 2023 29 bdegstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-23-012 OS-Atter/OrtskernRobinienweg Betriebsmeldung 3. Quartal 2023 16 gstw SWO Netz Vollsperrung / Wohnwege
P-22-224 OS-Innenstadt Rolandsmauer Netzerneuerung 2. Quartal 2023 3 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-127 OS-Weststadt Rolandstraße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 23 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-083 OS-Sonnenhuegel Roopstraße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 19 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-16-047 OS-Eversburg Rubbenbruchweg (BG) Straßenbau 2. Quartal 2023 40 bdegstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-122 OS-Eversburg Rubbenbruchweg_P+R Straßenbau 1. Quartal 2023 24 bgstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-116 OS-Weststadt Rückertstraße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 22 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-202 OS-Gartlage Sandbachstraße (Gartlage) Kunde 2. Quartal 2023 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-065 OS-Voxtrup Sandforter Straße (Lüstringen) Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2023 16 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation SWO 
Netz; w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
P-22-005 OS-Schinkel Schinkelstraße - DB Brücke Sonstige 3. Quartal 2023 1 bd Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-028 OS-Luestringen Schledehauser Weg Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 4 bstw Erschließungsträger SWO Netz Vollsperrung
P-23-079 OS-Luestringen Schledehauser Weg Betriebsmeldung 4. Quartal 2023 1 w SWO Netz Sperrung Nebenanlagen
P-23-129 OS-Innenstadt Schloßstraße Betriebsmeldung 2. Quartal 2023 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-21-009 OS-Wueste Schloßwall Netzerneuerung 1. Quartal 2023 10 e SWO Netz Sperrung einer Fahrspur
P-23-137 OS-Wueste Schloßwall Netzerneuerung 3. Quartal 2023 8 e SWO Netz Sperrung einer Fahrspur
P-23-168 OS-Schinkel Schwanenburgstraße Stationssanierung 1. Quartal 2023 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-21-003 OS-Westerberg Sedanstraße - 
Wissenschaftspark Straßenbau 1. Quartal 2023 49 begstw SWO Netz, Stadt Vollsperrung
P-23-035 OS-Innenstadt Seminarstraße Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger in Planung bdefst Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
P-18-012 OS-Innenstadt Süsterstraße-Entw. Netzerneuerung 3. Quartal 2023 46 begstw SWO Netz Vollsperrung
P-22-209 OS-Kalkhuegel Sutthauser Straße (Kalkhügel) Kunde 1. Quartal 2023 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-229 OS-Schinkel Tannenburgstraße Kunde 1. Quartal 2023 2 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-073 OS-Voxtrup Teufelsheide Netzerweiterung 1. Quartal 2023 3 e SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-017 OS-Sonnenhuegel Vehrter Landstraße 
(Dodesheide) Straßenbau 4. Quartal 2023 60 bdegst Stadt, SWO Netz Vollsperrung, im Zuge des Straßenbaus
P-19-192 OS-Dodesheide
Walter-Haas-Straße (B-Plan 
633 In der Dodesheide - 
Ickerweg)
Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 6 bdestw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
P-18-014 OS-Sonnenhuegel Walther-Rathenau-Straße 
(Wohnwege) Netzerneuerung 4. Quartal 2023 8 e SWO Netz Vollsperrung
P-23-165 OS-Schoelerberg Wasastraße Kunde 2. Quartal 2023 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-068 OS-Voxtrup Wasserwerkstraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2023 7 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-114 OS-Wueste Weidenstraße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 18 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-115 OS-Wueste Weidenstraße Eigenwirtschaftlicher TK-Ausbau 1. Quartal 2023 20 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-073 OS-Atter/i.d.Strothe Wersener Landstraße Kunde 2. Quartal 2023 1 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-009 OS-Wueste Wiesenbachstraße Netzerneuerung Abhängig von Stadt OS 35 bdes Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-21-029 OS-Innenstadt Wittekindplatz 4 Kunde 4. Quartal 2023 4 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-21-167 OS-Atter/OrtskernZum Attersee Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2023 17 bgtw SWO Netz Halbseitige Sperrung