Sachstand zum Aufbau eines Sirenenwarnnetzes in der Stadt Osnabrück
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2022/1512
Datum: 2022-11-18
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 08.11.2022 
Vorstand für Soziales, Bürgerservice und Personal
Feuerwehr
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2022/1512
öffentlich
Sachstand zum Aufbau eines Sirenenwarnnetzes in der Stadt 
Osnabrück
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung 30.11.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
In der Ausschusssitzung am 12.10.2022 wurde durch die Feuerwehr letztmals über den 
Sachstand zum Aufbau eines Sirenenwarnnetzes in der Stadt Osnabrück berichtet. Die 
Feuerwehr nahm sich zum Ziel, die Sirenen am bundesweiten Warntag am 08.12.2022 zu 
testen und im Vorfeld mittels einer breit gestreuten Informationskampagne die Bevölkerung 
hierüber zu informieren. Hierfür hätte zumindest ein Großteil der geplanten 27 Sirenen 
betriebsbereit montiert sein müssen. 
Am 08.11.2022 wurde die Feuerwehr von Seiten der Montagefirma darüber informiert, dass 
dieser Zeitplan nicht gehalten werden kann. Diese erneute Verschiebung des geplanten 
Datums der Inbetriebnahme hat zur Folge, dass am bundesweiten Warntag keine Sirenen 
durch die Katastrophenschutzbehörde in der Stadt Osnabrück getestet werden können. Als 
Grund wurde von der Montagefirma insbesondere die derzeitige hohe Ausfallquote von 
Mitarbeitenden angeführt. Für den bundesweiten Warntag hat dieses lediglich zur Folge, 
dass die Sirenen als Warnmittel nicht getestet werden. Alle weiteren Warnmittel wie Warn-
Apps oder eigene Kanäle wie die Website der Stadt Osnabrück, sollen wie geplant zum 
Einsatz kommen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass einige Warnmittel zentral ausgelöst 
werden und nicht im Einfluss der städtischen Katastrophenschutzbehörde liegen.  
 
Aufgrund der erneuten Verschiebung der Fertigstellung und der Verfehlung des Ziels zur 
Inbetriebnahme am Warntag, wurde von Seiten der Feuerwehr das Gespräch mit der 
Geschäftsleitung der Montagefirma gesucht und hierbei die enorme Unzufriedenheit mit der 
Leistungserfüllung zum Ausdruck gebracht. Es bleibt festzuhalten, dass auch die 
Beauftragung eines Subunternehmers in der Mitte des Jahres nicht den erwünschten Effekt 
erzielt hat. Dieses gilt auch für die wiederholten Gespräche mit dem Unternehmen, wobei 
diese konstruktiv und lösungsorientiert geführt worden sind. Dennoch wurden des Öfteren 
vereinbarte Fristen und Zeiträume nicht eingehalten. Diese Entwicklung lässt sich 
insbesondere im Jahr 2022 erkennen. 
 
Wie bereits in der Vorlage VO/2022/0937 erwähnt, würde ein Rücktritt von der Beauftragung 
nicht in Frage kommen, da eine neue Vergabe aufgrund der derzeitigen Marktlage einen 
noch späteren Fertigstellungstermin nach sich ziehen würde. Somit sieht die Verwaltung 
derzeit nur die Möglichkeit das Projekt mit der beauftragten Firma fertigzustellen. 
 
Mit der Montagefirma wurden mittlerweile feste Termine vereinbart, in denen über einen 
Zeitraum zur Projektfertigstellung gesprochen werden soll. Nach Aussagen der 
Montagefirma soll das Projekt in diesem Jahr fertiggestellt werden, aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen wird diese Aussage von der Verwaltung allerdings angezweifelt. Es ist somit 
                                                           Seite: 2/2
nicht möglich zu benennen, zu welchem Zeitpunkt die Sirenen in Osnabrück betriebsbereit 
sein werden. 
Gez. Bettenbrock
Anlage/n:
- Zeitstrahl Sirenen
Zeitstrahl – Aufbau Sirenennetz
07.11.2017
Ratsbeschluss zur 
Errichtung eines 
Sirenennetzes in der 
Stadt Osnabrück
Bis Mitte 2018
Akquise Fachplaner
Bis Ende 2018 
Entwurfsplanung des 
Sirenennetzes
Bis August 2020
Standortbegehung und 
Verhandlung mit 
Standorteigentümern; 
Parallel hierzu 
Ausschreibungsprozess
14.08.2020
Auftragserteilung an die 
zuständige 
Montagefirma 
31.03.2021
Ursprünglich geplantes 
Fertigstellungsdatum, 
gemäß Vergabe
FachbereichDatum
Zeitstrahl – Aufbau Sirenennetz 2022
02.02.2022
NOZ-Artikel „Es ist 
zum Heulen“ und 
Ausschusssitzung 
mit  Informationen 
über aktuellen 
Sachstand
11.02.2022
Schreiben an die 
Montagefirma mit 
der Aufforderung 
zur Umsetzung 
des Auftrags
16.02.2022
Antwort der Firma 
mit dem Vorschlag 
ein 
Nachfolgeunter-
nehmer zu 
beauftragen, der 
sich um die 
weitere Montage 
kümmert, da im 
eigenen Betrieb 
zu wenig 
Facharbeiter zur 
Verfügung stehen;
17 Sirenen sind 
bereits aufgebaut, 
allerdings nicht im 
Betrieb
06.04.2022
Beauftragung des 
Nachfolgeunter-
nehmers; 
Montage sollte im 
Mai fortgesetzt 
werden.
01.06.2022
Feststellung, dass 
kein Fortschritt in 
der Montage 
erfolgt. Absprache 
zwischen 30-5 
und 37 über 
weitere Schritte. 
Es wurden 
allerdings keine 
Vertragsstrafen in 
der Leistung 
vereinbart.
Juni / Juli 2022
Weitere 
Absprachen 
zwischen 
Montagefirma und 
Stadt. Ende Juli 
wurde ein 
Fertigstellungszeit
raum Ende Juli / 
Anfang August in 
Aussicht gestellt
Ende August  
2022
Firma verschiebt 
geplante Arbeiten 
erst in die 35. KW 
und anschließend 
in die 38. / 39. KW
21.09.2022
Anruf bei der 
Geschäftsleitung 
der Firma; Ad-Hoc 
Maßnahmen 
beschlossen
23.09.2022
Verschiebung der 
Montage auf die 
44. / 45. KW
Grund: 
Erkrankung der 
Mitarbeitenden
20.10.2022
Installation der 
Überwachungsein
heit. Persönliches 
Gespräch mit 
Projektleitung
07.11.2022
Verschiebung des 
weiteren Aufbaus 
auf Anfang 
Dezember. Grund: 
Mitarbeitermangel
08.11.2022
Erneuter Anruf bei 
der 
Geschäftsleitung. 
Klarstellung, dass 
Imageschaden zu 
befürchten ist und 
eine Teilnahme 
am Warntag mit 
Sirenen nicht 
stattfinden wird. 
Informationen 
über das Projekt 
nur noch über 
Geschäftsleitung 
an die Stadt.
08.12.2022
Bundesweiter 
Warntag
AFO
22.06
AFO
12.10