Freies WLAN Innenstadt - OSNA Hot Spot - Inbetriebnahme
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/2965
Datum: 2024-03-26
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 13.03.2024 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/2965
öffentlich
Freies WLAN Innenstadt - OSNA Hot Spot - Inbetriebnahme
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 04.04.2024 Ö Kenntnisnahme
 Rat der Stadt Osnabrück 23.04.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Digitalisierung (Querschnittsziel 2021-2030)
Sachverhalt:
In der Ratssitzung vom 05.07.2022 (VO/2022/0915) wurde die Verwaltung beauftragt, an 22 
zentralen und belebten Orten in Osnabrück freies WLAN zur Verfügung zu stellen.
Unter dem Titel „OSNA Hot Spot“ stehen nun den Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Besuchenden der Stadt Osnabrück an ausgewählten Standorten insgesamt 58 
leistungsstarke Access-Points zur Verfügung, die einen kostenfreien Zugang zum WLAN 
ermöglichen. Eine Übersicht der öffentlich zugänglichen und zentralen Bereiche, die nun 
vom freien WLAN profitieren, sind der Anlage 1: WLAN Innenstadt – OSNA Hot Spot - 
Kartendarstellung zu entnehmen.
Die Umsetzung der im Workshop am 30.11.2021 eruierten Standorte wurde durch folgende 
Faktoren erschwert: 
Standortwahl:
viele Einzelstandorte 
teils hoher Baumbestand und Denkmalschutz, zudem Querungen von Straßen und Flüssen
oftmals keine städtischen Gebäude vorhanden, daher Umsetzung über Immobilien im 
privaten Eigentum 
Mehrfachbegehung jedes einzelnen Standortes erforderlich, zur Prüfung der 
Umsetzungsmöglichkeiten
Umsetzung: 
nach der Vorbegehung waren umfangreiche Gespräche mit den Privateigentümern / Mietern 
und auch Eigentümern / Betreibern öffentlicher Gebäude erforderlich
leider führten viele Gespräche trotz intensivem Austausch nicht zum gewünschten Abschluss 
eines Gestattungsvertrages:
nicht jeder war dem Projekt positiv zugewandt
technische Umsetzung nicht möglich
15 Gestattungsverträge mit Privateigentümern sowie Mietenden wurden geschlossen
Technische Vorgaben und Besonderheiten jedes einzelnen Standortes erhöhten den 
Aufwand der Umsetzung
Durch den unermüdlichen Einsatz seitens der Verwaltung und des ausführenden 
Unternehmens sowie der Tatsache, dass einige Eigentümer und Mieter sich sehr kooperativ 
                                                           Seite: 2/2
zeigten und den Ausbau positiv unterstützt haben, konnte das Projekt erfolgreich zum 
Abschluss gebracht werden.
Drei der vorgegebenen Standorte wurden nicht realisiert. Dies betrifft den Herrenteichswall, 
den Bereich Dom Wochenmarkt sowie den Raiffeisenplatz. Einzelheiten zu den Standorten 
sind der Anlagen 2: WLAN Innenstadt – OSNA Hot Spot – Standorte zu entnehmen. Die 
entfallenen Standorte wurden kompensiert. Einige Bereiche wurden verstärkt um eine 
gleichmäßige Netzabdeckung sicherzustellen. Dies Betrifft den Bereich Theater, Kamp und 
Adolf-Reichwein-Platz. Als zusätzlicher Standort konnte der Bereich Jürgensort / Große 
Straße über ein Gebäude am Kamp mit freiem WLAN ausgestattet werden. 
Der investiv kalkulierte Eigenanteil der Stadt in Höhe von 35.700 Euro brutto kann 
voraussichtlich unterschritten werden, die Schlussrechnung steht noch aus.  Die Verwaltung 
rechnet mit einem Eigenanteil von 20.000 Euro brutto, das Land Niedersachsen unterstützt 
das Vorhaben mit 75.000 Euro.
Die konsumtiv kalkulierten Betriebskosten in Höhe von jährlich 38.600 Euro brutto werden 
sich auf 52.000 Euro brutto belaufen. Die Erhöhung hängt damit zusammen, dass zur 
Gewährleistung eines störungsfreien und leistungsstarken Betriebes jeweils pro Standort 
eine separat VDSL-Leitungen geschaltet wurde. Die Mittel sind im Haushalt eingeplant.   
Das WLAN wird sodann für mindestens 36 Monate zur Verfügung gestellt. Zu den 
Standorten erfolgen Nutzerauswertungen, so dass bei positiver Resonanz einer 
Weiterführung, über die Vorgaben aus dem Bewilligungsbescheid der NBank hinaus, nichts 
im Wege steht. Hierzu wird zur gegebenen Zeit eine separate Beschlussvorlage erfolgen. 
Gez. Ohde
Anlage/n:
Anlage 1: WLAN Innenstadt – OSNA Hot Spot – Kartendarstellung 
Anlage 2: WLAN Innenstadt – OSNA Hot Spot – Standorte 

Anlage 1: WLAN Innenstadt - OSNA Hot Spot - Standorte
Realisierte Standorte - WLAN Innenstadt:
Nr. Erg. Bezeichnung Realisierung über
Anzahl 
Access-
Points
Inbetrieb-
nahme Bemerkung
1 Altstadtbahnhof E.-M.-Remarque-Ring 40 | Bike Tower 1 Mrz. 24
2 Lagerhalle Rolandsmauer 26 | Lagerhalle 15 Jul. 23
3 Nikolaiort Nikolaiort 7-9 | Schäffer 4 Aug. 23
4 Landgericht Neumarkt 1 | Hoff Hasehaus 2 Aug. 23
6 Neumarkt ÖPNV Neumarkt 10 | SWO Mobil 1 Nov. 23
7 a Kamppromenade "Triangel" Kamp | WestInvest 2 Mrz. 24
b Kamppromenade "Trapez" Kamp | WestInvest 4 Mrz. 24
c Kamppromenade "Haus Müller" Kamp | WestInvest 2 Mrz. 24
8 Adolf-Reichwein-Platz An der Katharinenkirche 1 | Grüner Jäger 2 Jul. 23
9 Schlossgarten Hans-Böckler-Str. 12 | Ratsgmnasium 3 Jul. 23
10 Ledenhof Am Ledenhof 2 | Deutsche Friedensstiftung 2 Jul. 23
11 Haus der Jugend Große Gildewart 6-9 | Haus der Jugend 1 Aug. 23
12 Katharinenkirche (Wochenmarkt) An der Katharinenkirche 1 | Grüner Jäger 1 Jul. 23
13 Johanniskirche (Wochenmarkt) Johannisstraße 91 | Caritasverband 1 Jul. 23
15 Rosenplatz Rosenplatz 20 | Rosenplatzschule 2 Aug. 23
16 Bahnhofsvorplatz Theodor-Heuss-Platz 5 | Hotel Best Western 2 Aug. 23
18 Salzmarkt Bischofsstraße 28 | MHO 1 Aug. 23
19 Neue Schule/Verwaltungsgericht Hakenstraße 10-11 | Hauptschule Innenstadt 1 Jul. 23
20 Kamp ÖPNV Kamp | WestInvest siehe Standort 7 
21 a Theater Domhof 10-11 | Theater 8 Mrz. 24
b Theatervorplatz Domhof 4c | DIAKO Dienstleistungs GmbH 2 Mai. 23
22 Dom ÖPNV Domhof 2 | HHO 1 Okt. 23
Mit der Erschließung werden neben der Kamppromenade auch 
Bereiche vom Jürgensort bis Große Straße sowie Kamp ÖPNV als 
weitere Standorte abgedeckt. Zudem wird ergänzend der Adolf-
Reichwein-Platz verstärkt. 
Nicht realisierbare Standorte:
Nr. Erg. Bezeichnung Realisierung 
Anzahl 
Access-
points
Inbetrieb-
nahme Bemerkung
5 Herrenteichswall - - -
Aufgrund der erhöhten Lage des Herrenteichswall, umgeben von 
Bäumen und der Hase konnte trotz intensivem Austausch keine 
zufriedenstellende technische Lösung erarbeitet werden. Es wurde 
daher von der Erschließung dieses Standortes abgesehen. 
14 Dom (Wochenmarkt) - - -
Der gesamte Bereich ist denkmalgeschützt, zudem ist der 
Parkplatzbereich von Bäumen umgeben. Eine flächendeckende 
Erschließung durch umliegende Gebäude unter Berücksichtigung 
des Denkmalschutzes ist technisch nicht umsetzbar. 
Alternativüberlegungen müssten intensivst geprüft werden und sind 
mit erheblichen Baukosten verbunden. Eine Realisierung im 
Rahmen dieses Projektes mit geringem Investitionsvolumen war im 
begrenzten Förderzeitraum nicht umsetzbar.
17 Raiffeisenplatz - - -
Ebenfalls umgeben von Bäumen, Straßen und der Hase ist eine 
flächendeckende Erschließung des Platzes technisch nicht 
umsetzbar. Es wurde daher von der Erschließung dieses 
Standortes abgesehen.