Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2026
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4879
Datum: 2026-01-07
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/2 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4879 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2026 
 
Datum: 14.10.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Kenntnisnahme) 22.01.2026 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Stadt mit Zukunft - intelligent mobil-nachhaltig-verantwortungsvoll (Ziel 2021-2030) 
Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern 
 
Sachverhalt: 
Zur Information der Politik und Öffentlichkeit sowie als ein wesentlicher Schritt im städtischen 
Baustellenmanagement bereiten die jeweiligen Vorhabensträger (Stadt OS und SWO Netz 
GmbH) die gebündelten Bauprogramme mit Ausblick auf das anstehende Geschäftsjahr 
listenmäßig auf. Die entsprechenden Tabellen für das Jahr 2026 sind daher als Anlage 
dieser Vorlage beigefügt. 
Aus den Aufstellungen ist zu entnehmen, dass die regelhaft durchzuführenden 
Aufgaben, also die Erschließungsmaßnahmen Dritter oder die jährlichen Bushaltestellen-
,Radverkehrs- und Straßeninstandsetzungsprogramme der Stadt bzw. das direkte 
Kundengeschäft oder die Versorgeraufgaben seitens der SWO Netz, bereits eine 
umfangreiche Grundlast für die jeweiligen Vorhabensträger darstellen. 
Die Übersichten spiegeln die aktuellen Kenntnisstände der jeweiligen Dienststellen mit der 
dortigen Detailschärfe wider, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige 
Maßnahmen bedingen sich auch gegenseitig, da die SWO Netz GmbH z. B. diverse 
Vorhaben als Begleit- oder Folgemaßnahmen im Zuge von Straßenbauprojekten durchführt. 
Teilweise sind noch letzte planerische oder konstruktive Details zu klären, die Auswirkungen 
auf die Bauzeit und die Bauabwicklung haben. Ebenfalls unterliegen einige Maßnahmen 
noch der endgültigen Zustimmung der Baustellenkoordinierung (KOST), da noch nicht in 
jedem Fall alle verkehrsrelevanten Informationen vorliegen. 
Kleinere Maßnahmen (einzelne Hausanschlüsse, Regulierungsarbeiten 
an Abflüssen/Einbauten/Anschlüssen, örtlich begrenzte Pflaster- und Asphaltarbeiten ohne 
verkehrliche Relevanz, o.ä.) sind nicht mit in die Tabelle eingeflossen, sind aber immer unter 
den beteiligten Dienststellen abgestimmt und koordiniert. 
gez. Bohne 
 
2/2 
 
Anlage/n 
1 - Maßnahmen-Liste 2026 SWO (öffentlich) 
 
2 - Maßnahmen-Liste 2026 Stadt (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
Nr. Straßenabschnitt Vorhabenträger Art der Maßnahme Zeitraum
1 Albert-Brickwedde-Straße SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
2 Am Boddenkamp SWO - Netz GmbH Erschließung 4. Quartal 2026 bis 1. Quartal 2027
3 Am Finkenhügel (Weststadt) SWO - Netz GmbH Netzstrategie 2. Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
4 Am Kronenpohl SWO - Netz GmbH Straßenunterhaltung 1. Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
5 Am Stollenbach SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 2. Quartal 2026 
6 Am Tie SWO - Netz GmbH Straßenbau 2. Quartal 2026 
7 Am Werksberg SWO - Netz GmbH Erschließung 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
8 Am Wulfter Turm SWO - Netz GmbH Stationssanierung 1. Quartal 2026
9 An der Humboldtbrücke 7-9 - HA SWO - Netz GmbH Kunde 3. Quartal 2026 bis 4. Quartal 2026
10 An der Marienkirche SWO - Netz GmbH Kunde 1. Quartal 2026
11 Antoniusweg SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 2. Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
12 Barbarastraße SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
13 Bauerschaft Hickingen SWO - Netz GmbH Netzerweiterung 1.Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
14 Bergstraße SWO - Netz GmbH Betriebsmeldung 2. Quartal 2026
15 Bergstraße SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
16 Boltenweg SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1.Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
17 Bramscher Straße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 3. Quartal 2026
18 Bramscher Straße SWO - Netz GmbH Netzstrategie 2. Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
19 Bramscher Straße SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
20 Bramscher Straße SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
21 Bramscher Straße VI. BA Entw. SWO - Netz GmbH Straßenbau 3. Quartal 2026
22 Bramstraße SWO - Netz GmbH Straßenunterhaltung 1. Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
23 Buersche Straße SWO - Netz GmbH Netzstrategie 2. Quartal 2026
24 Caprivistraße SWO - Netz GmbH Netzstrategie 3. Quartal 2026
25 Chemnitzer Straße SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
26 Clarenbachstraße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 2. Quartal 2026
27 Delkamp SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1. Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
28 Dr.-Eckener-Straße SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
29 Elbestraße SWO - Netz GmbH Betriebsmeldung 3.Quartal 2026 bis 2. Quartal 2027
30 Ellerstraße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
31 Ellerstraße SWO - Netz GmbH Stationssanierung 1 . Quartal 2026
32 Ellerstraße SWO - Netz GmbH Straßenbau 2. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2027
33 Ernst-Stahmer-Weg SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
34 Feldstraße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
35 Forststraße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 3. Quartal 2026 bis 4. Quartal 2026
36 Frankenstraße SWO - Netz GmbH Erschließung 2.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
37 Fürstenauer Weg SWO - Netz GmbH Straßenbau 3. Quartal 2026 bis 4. Quartal 2026
38 Fürstenauer Weg (Hafen) SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
39 Gartlager Weg SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1. Quartal 2026 bis 4. Quartal 2026
40 Glückaufstraße SWO - Netz GmbH Betriebsmeldung 4. Quartal 2026
41 Großer Muskamp SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
42 Hafenstraße - Stat. SWO - Netz GmbH Stationssanierung 2. Quartal 2026
43 Hakenstraße SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
44 Hamburger Straße SWO - Netz GmbH Erschließung 4.Quartal 2025 - 3.Quartal 2027
45 Hamburger Straße SWO - Netz GmbH Erschließung 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
46 Hannoversche Straße SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
47 Hasetorwall SWO - Netz GmbH Netzstrategie 2.Quartal 2026 bis 4. Quartal 2026
48 Hasetorwall SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 3. Quartal 2026 bis 4. Quartal 2026
49 Haster Weg SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 3. Quartal 2026
50 Heckerstraße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 3. Quartal 2026 bis 1. Quartal 2028
51 Hermann-Ehlers-Straße SWO - Netz GmbH Straßenunterhaltung 2.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
52 Hesselkamp SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
53 Hickinger Weg SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
54 Holsten-Mündruper-Straße SWO - Netz GmbH Netzerweiterung 3. Quartal 2026
55 Höltyweg SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1.Quartal 2026 bis 1. Quartal 2028
56 Iburger Straße SWO - Netz GmbH Betriebsmeldung 2. Quartal 2026
57 Ickerweg SWO - Netz GmbH Betriebsmeldung 2. Quartal 2026
58 Im Felde SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
59 In der Dodesheide SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
60 Johannisfreiheit 2-4, MHO SWO - Netz GmbH Kunde 3.Quartal 2026 
61 Knollstraße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
62 Lammersstraße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 2.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
63 Lange Straße SWO - Netz GmbH Stationssanierung 3.Quartal 2026 
64 Lange Straße SWO - Netz GmbH Kunde 2.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
65 Loeweweg SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
66 Lotter Straße SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
67 Meller Straße SWO - Netz GmbH Stationssanierung 2. Quartal 2026
68 Meller Straße (Fledder) SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
69 Mercatorstraße SWO - Netz GmbH Erschließung 4. Quartal 2026
70 Middenkamp SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 2.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
71 Mindener Straße SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
72 Mindener Straße SWO - Netz GmbH Straßenbau 1 . Quartal 2026 bis 1.Quartal 2027
73 Miquelstraße SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
74 Möserstraße SWO - Netz GmbH Stationssanierung 3.Quartal 2026 
75 Natruper Straße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 3.Quartal 2026 
76 Natruper-Tor-Wall SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
77 Neelmeyerstraße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
78 Neulandstraße SWO - Netz GmbH Kunde 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
79 Neumarkt (Straßenbau) SWO - Netz GmbH Straßenbau 4 . Quartal 2026
80 Nikolaiort SWO - Netz GmbH Kunde 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
81 Nikolaiort SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
82 Ohnesorgestraße SWO - Netz GmbH Straßenbau 2.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
83 Oldenburger Landstraße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 3. Quartal 2026 bis 4. Quartal 2026
84 Oststraße (Schinkel) SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
85 Otto-Vesper-Straße SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
86 Pagenstecherstraße (RW-Kanal) SWO - Netz GmbH Betriebsmeldung 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
87 Parkstraße SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
88 Petrusallee SWO - Netz GmbH Netzstrategie 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
89 Rabbiner-Helfgott-Ring SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
90 Rappstraße SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
91 Rehmstraße SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
92 Rheiner Landstraße SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
93 Rosenplatz SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
94 Sandgrube SWO - Netz GmbH Straßenbau 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
95 Schafmarsch SWO - Netz GmbH Erschließung 1.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
96 Schlachthofstraße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
97 Schlachthofstraße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
98 Schlauchlinermaßnahmen 2026 SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 3. Quartal 2026 bis 4. Quartal 2026
99 Schloßstraße SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
100 Schnepfenweg SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 3. Quartal 2026 bis 1. Quartal 2027
101 Schweriner Straße SWO - Netz GmbH Kunde 1 . Quartal 2026
102 Sophienhof SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
103 Strothmannsweg SWO - Netz GmbH Betriebsmeldung 2. Quartal 2026
104 Süntelstraße-III.BA (Hügelstr) SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 3. Quartal 2026 bis 4. Quartal 2026
105 Süsterstraße-Entw. SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 1. Quartal 2026 bis 4. Quartal 2026
106 Sutthauser Straße (Wüste) SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
107 Verschiedene Straßen - BHS 2026 SWO - Netz GmbH Bushaltestelle 1 . Quartal 2026
108 Vitihof, EV SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 3.Quartal 2026 
109 Waldhofstraße SWO - Netz GmbH Netzerweiterung 3.Quartal 2026 
110 Wartenbergstraße SWO - Netz GmbH Straßenbau 1. Quartal 2026 bis 4. Quartal 2026
111 Wasserwerkstraße, II.BA SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 2.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
112 Wersener Straße SWO - Netz GmbH Kunde Abhängig vom Kunden
113 Widerhall SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 2. Quartal 2026
114 Widukindplatz SWO - Netz GmbH Kunde 1. Quartal 2026
115 Wiesenbachstraße SWO - Netz GmbH Straßenbau 1. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2026
116 Wörthstraße SWO - Netz GmbH Netzerneuerung 2.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
117 Wöstefeld SWO - Netz GmbH Stationssanierung 1. Quartal 2026
118 Ausbaugebiet Widukindland GFNW / SWO-Netz GMBH MGN 2026
119 Ausbaugebiet Kalkhügel GFNW / SWO-Netz GMBH MGN 2026
120 Ausbaugebiet Hintere Wüste GFNW / SWO-Netz GMBH MGN 2026
121 Ausbaugebiet Weststadt/Süd. Westerberg GFNW / SWO-Netz GMBH MGN 2026
122 Ausbaugebiet Dodesheide GFNW / SWO-Netz GMBH MGN 2026
123 Ausbaugebiet Innenstadt/Neustadt SWO - Netz GmbH MGN 2.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
124 Ausbaugebiet Innenstadt/Mitte SWO - Netz GmbH MGN 2.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
125 Ausbaugebiet Innenstadt Heger Tor Viertel SWO - Netz GmbH MGN 2.Quartal 2026 bis 3. Quartal 2026
NR. Straßenabschnitt Vorhabenträger Art der Maßnahme Zeitraum
Bauprogramm 2026 Stadt Osnabrück
1 Ebertallee FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau/Verkehrsberuhigung/Umgestaltung) 3.Quartal 2026 bis 3.Quartal 2027
2 Ellerstraße 1.BA FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 3. Quartal 2026 bis 4. Quartal 2028
3 Fürstenauer Weg 1.BA FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 4. Quartal 2026 bis 3. Quartal 2027
4 Haneschtr. Verbindungsweg Östringer Weg FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 3. Quartal 2026
5 Kühnehof FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Endausbau) 3. Quartal 2026
6 Mindener Straße 1. BA FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 3. Quartal 2026 bis 2.Quartal 2028
7 Neumarkt FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 4. Quartal 2026 bis 2. Quartal 2029
8 Rosenplatz Sanierung FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Beschichtung) 3.Quartal 2026
9 Haltepunkt Rosenplatz FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 3. Quartal 2026 
10 Sandgrube FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Endausbau) 2. Quartal 2025 bis 3.Quartal 2026
11 Vehrter Landstraße 2.BA FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 11/2024 bis 05/2025
12 Winkelhausenstraße FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Endausbau) 2. Quartal 2026 bis 4. Quartal 2026
13 Äußere Erschließung Lok-Viertel FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Baustraße / Erschließung) 4.Quartal 2026
14 Markierungsarbeiten Kurt-Schuhmacher-Damm FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Markierung) 2.Quartal 2026
15 Darumer Str. FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 2.Quartal 2026
16 Neelmeyerstr. FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau / Kanalfolgemaßnahme) 1.Quartal 2026 bis 3.Quartal 2026
17 Wiesenbachstraße FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 3.Quartal 2026 bis 4. Quartal 2026
18 Tannenburgstraße FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Neubau) 3.Quartal 2026 bis 1.Quartal 2027
19 Hannoversche Straße 3. BA FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Sanierung) 2.Quartal 2026 bis 3.Quartal 2026
20 Hannoversche Straße 4. BA FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Sanierung) 2. Quartal 2026 
21 Zum Pyer Moor FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Sanierung) 2. Quartal 2026 
22 Hermann-Ehlers-Str. 2. BA FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Sanierung) 3.Quartal 2026
23 Eibenweg FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Sanierung) 4.Quartal 2026
24 Eschenweg FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Sanierung) 4.Quartal 2026
25 Höltyweg /   Droste-Hülshoff-Weg / Tiroler Str. /Brunecker Str. FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Sanierung) 4.Quartal 2026 bis 3.Quartal 2027
26 Bramscher Straße / KP Coca-Cola FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Sanierung) 3.Quartal 2026
27 Verkehrsberuhigungsprogramm 2026 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Bushaltestellen (Neubau / Sanierung) ab 3.Quartal 2026
28 Bushaltestellenprogramm 2026 FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Bushaltestellen (Neubau / Sanierung) 3.Quartal 2026 bis 1.Quartal 2027
29 Fürstenauer Weg Radwegverbreiterung FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-22 Straßenbaumaßnahme (Verbreiterung) 3.Quartal 2026
30 Lok-Viertel Brücke Erschließung Terminal Ost FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-23 Brückenbaumaßnahme Vsl. Start 2. Quartal 2026
31 Lok-Viertel - Vorbereitende Arbeiten EÜ-Frankenstraße FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-23 Brückenbaumaßnahme Vsl. Start 4. Quartal 2026
32 Ersatzneubau Humboldtbrücke FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-23 Brückenbaumaßnahme 3. Quartal 2025 bis 2. Quartal 2026
33 Sanierung DB-Brücke Seiler Weg FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-23 Brückenbaumaßnahme Vsl. Start 2. Quartal 2026
34 K128 "Alte Poststraße / Buersche Straße" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung t.b.a.
35 K160 "Hannoversche Straße / BAB A33 West" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Anlagenumbau im Zuge der Deckensanierung / sichere Radverkehrsführung t.b.a.
36 K165 "Ellerstraße / In der Dodesheiude" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung im Zuge einer Straßenbaumaßnahme > siehe BZP der Straßenbaumaßnahme
37 K171 "Vehrter Landstraße / Vogelsankg" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung im Zuge einer Straßenbaumaßnahme > siehe BZP der Straßenbaumaßnahme
38 K181 "Hermann Ehelrs Straße / BAB A30 Süd" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung im Zuge einer Straßenbaumaßnahme > siehe BZP der Straßenbaumaßnahme
39 K185 "Mindener Straße / Stadtweg" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung im Zuge einer Straßenbaumaßnahme > siehe BZP der Straßenbaumaßnahme
40 K186 "Mindener Straße / Ziegeleistraße" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung im Zuge einer Straßenbaumaßnahme > siehe BZP der Straßenbaumaßnahme
41 K193 "Schlosswall / Schloßstraße" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Anlagenumbau / -erweiterung  im Zuge einer Kanalbaumaßnahme / sichere Radverkehrsführeung Q1/2026
42 K197 "Bremer Straße / Wesereschstraße" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Anlagenumbau im Zuge Busbeschleunigung Achse M4 t.b.a.
43 K205 "Bohmter Straße / Krelingstraße" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung im Zuge Busbeschleunigung Achse M4 t.b.a.
44 K214 "Bremer Straße / Schützenstraße FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Anlagenumbau im Zuge Busbeschleunigung Achse M4 t.b.a.
45 K241 "Lengericher Landstraße / BAB A30 Nord" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung im Zuge Förderprojekt DIGIBrück t.b.a.
46 K245 "Martinistraße / Adolfstraße" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung im Zuge Förderprojekt DIGIBrück t.b.a.
47 K253 "Bremer Straße / Bahlweg" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Anlagenumbau im Zuge Busbeschleunigung Achse M4 t.b.a.
48 K261 "Vehrter Landstraße /Eissporthalle" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Grundhafte Erneuerung im Zuge einer Straßenbaumaßnahme > siehe BZP der Straßenbaumaßnahme
49 K264 "Bremer Straße / Hunteburger Weg" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Anlagenumbau im Zuge Busbeschleunigung Achse M4 t.b.a.
50 K283 "Bremer Straße / Oststraße" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Anlagenumbau im Zuge Busbeschleunigung Achse M4 t.b.a.
51 K289 "Bohmter Straße / Baumstraße" FB Geodaten und Verkehrsanlagen 62-24 Lichtsignalanlagen: Anlagenumbau im Zuge Busbeschleunigung Achse M4 t.b.a.
52
In der Steiniger Heide B-Plan 629 privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag
Ersterschließung abgeschlkossen Endausbau derzeit offen - 
Abhängig von der Vermarktung - gegenwärtig schwer zu 
prognostizieren
53
Landwehrviertel B-Plan 574 privater Investor (ESOS) / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag
Ersterschließung weitestgehend abgeschlossen - Erste 
Abschnitte sind endausgebaut >>> Übernahme erfolgt 
(Leedsring + Yorkring) >>> Endausbau erfolgt fortlaufend in 
Abhängigkeit der Hochbebauung
54 Mercatorstraße B-Plan 656 privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Durchführungsvertrag Gegenwärtig keine Aktivitäten >>> Vorhaben ruht
55 Stockumer Straße B-Plan 442 privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung abgeschlossen >>> Gesamtfertigstellung 
2026
56
Wilhelm-Busch-Straße / Parkhotel B-Plan 648 privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag
Städtebaulicher Vertrag ist notariell beurkundet. Planendes 
Ing.-Büro hat erste Abstimmungen zu den Planungen 
vorgenommen. Beginn der Baumaßnahmen 2026
57 Grüner Garten privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag laufende Erschließungsmaßnahme, Endausbau offen

58
Professor-Horstmann-Straße B-Plan 497 - Auf dem Klee - 2. BA privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag
Ersterschließung abgeschlossen - gegen den Invetor läuft ein 
Insolvenzverfahren - Fortlauf der Maßnahmen daher 
gegenwärtig offen
59
Goethering 1 privater Investor / 62-16 KOST Kleinteilige Erschließung im Rahmen Hochbau / Durchführungsvertrag Durchführungsvertrag final abgestimmt - Beginn der 
Hochbaumaßnahmen im Jahresverlauf 2026 vorgesehen?
60 Magnum Areal privater Investor / 62-16 KOST Erschließung / Städtebaulicher Vertrag Derzeit Ausarbeitung B-Plan und städt.Baul. Vertrag