Ausbau der Vehrter Landstraße ab der Brücke über die Nette bis Landwehrgraben - Zeitplanung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/7260
Datum: 2021-08-31
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 27.07.2021 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/7260
öffentlich
Ausbau der Vehrter Landstraße ab der Brücke über die Nette bis 
Landwehrgraben - Zeitplanung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 09.09.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen
 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
 Erreichbarkeit und Verkehrsfluss verbessern sowie Aufenthaltsqualität steigern
Sachverhalt:
Der Verwaltungsausschuss hat am 03.03.2020 beschlossen, dass nach der Planung des 
Fürstenauer Weges die Planung der Vehrter Landstraße zügig begonnen werden soll. Die 
Planung der Bramscher Straße ist in dieser Reihung an die dritte Stelle gesetzt worden.
Die Verwaltung hat entsprechend dieses Beschlusses und gemäß der Haushaltsplanung 
dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in seiner Sitzung am 04.03.2021 die 
Vorlage zur Einleitung der Vorplanung sowie die Bürgerinformation zum Ausbau der Vehrter 
Landstraße im Streckenabschnitt ab der Brücke über die Nette bis zum Landwehrgraben zur 
Fassung des Grundsatzbeschlusses vorgelegt (vgl. VO/2021/6389-01). Ergänzend wurde in 
dieser Sitzung der Neubau der Brücke über die Nette, der auf Grund des Ausbaus der 
Vehrter Landstraße erforderlich wird, anhand der vorgeschlagenen Querschnittsaufteilungen 
durch den Ausschuss beschlossen (vgl. VO/2021/6390).
In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 15.04.2021 hat die 
Verwaltung berichtet, dass aufgrund der im weiteren Zusammenhang dieser Vorlage 
vorgetragenen Aspekte die Planungen und auch die bauliche Umsetzung der Maßnahmen 
sich um etwa ein Jahr verzögern werden.
Nach dem Bekanntwerden dieser zeitlichen Verschiebung hat der Rat in seiner Sitzung am 
13.07.2021 den Beschluss vom 03.03.2020 bekräftigt und die Verwaltung beauftragt, 
unverzüglich den Beschluss umzusetzen: „Die Planungen und der Ausbau der Vehrter 
Landstraße sind zügig durchzuführen und abzuschließen.“ (vgl. VO/2021/7142) 
Die Verwaltung nimmt zu diesem Beschluss folgendermaßen Stellung:
Die ersten Grundlagen für die Vorplanung Vehrter Landstraße wurden bereits am 04.11.2019 
mit der Auftragserteilung zur Erstellung des erforderlichen Straßenzustandsberichtes 
eingeholt. Der Straßenzustandsbericht lag der Verwaltung im Januar 2020 vor.
Im Rahmen der Grundlagenermittlung wurde im September 2020 ein Ingenieurbüro mit 
Bodenuntersuchungen in Hinblick auf die Versickerungsfähigkeit der anstehenden Böden 
beauftragt. Das Ergebnis lag der Verwaltung im November 2020 vor. 
Zwischenzeitlich wurden zusätzlich zahlreiche Verkehrsdaten durch die Verwaltung erhoben, 
                                                           Seite: 2/3
die als Grundlage der Planung dienen.
Im Juli 2020 wurden 6 Ingenieurbüros aufgefordert, Angebote für die Vor- und 
Entwurfsplanung der Vehrter Landstraße im zuvor genannten Abschnitt abzugeben. Am 
08.01.2021 erfolgte die Beauftragung des Planungsbüros Hahm (pbh). Anfang Februar 2021 
wurde das Planungsbüro Hahm ebenfalls zur Planung der Ableitung des 
Oberflächenwassers im auszubauenden Streckenabschnitt der Vehrter Landstraße durch die 
SWO-Netz GmbH beauftragt. 
Im Rahmen der erarbeiteten Planung wurde deutlich, dass es zu Eingriffen in Natur und 
Landschaft kommen könnte. Diese Art der Eingriffe ist im innerstädtischen Straßenbau sehr 
selten. Da aber grundsätzlich Eingriffe in Natur und Landschaft und der Artenschutz in 
Verbindung mit dem Gesamtvorhaben entsprechend der gesetzlichen Vorgaben abzuprüfen 
sind, wurde unverzüglich reagiert und am 08.03.2021 ein Angebot für den 
landschaftspflegerischen Fachbeitrag sowie ein Angebot für die Biotoptypenbestimmung / 
Artenerhebung und Artenschutzprüfung eingeholt. Beide Angebote wurden am 08.04.2021 
beauftragt. 
In diesem Zusammenhang sind nicht nur betroffene Gehölzbereiche/Lebensräume zu 
prüfen, sondern auch z.B. Flugrouten für Fledermäuse. Vorhabenbedingte Auswirkungen 
sind nicht nur auf die Flächenversiegelung zu beziehen, sondern auch auf Themenfelder wie 
Licht und Schall. Die baubedingten Auswirkungen sind auch im Gesamtzusammenhang zu 
berücksichtigen. Das Untersuchungsgebiet bezieht sich fachlich auf den kompletten 
Ausbaubereich zuzüglich der Randbereiche, die vorhabenbedingt auch betroffen sein 
können. Das bedingt, dass ein abschnittsweises Bauen ausgeschlossen ist. Angesicht der 
bereits begonnenen Kartiersaison 2021 und aufgrund mangelnder Kapazitäten externer 
Fachgutachter können die ökologischen Erfassungen jedoch erst im Jahr 2022 durchgeführt 
werden, wodurch sich der Baubeginn voraussichtlich ins dritte Quartal 2023 verschieben 
wird.
Parallel zur Straßenplanung hat das Planungsbüro Hahm den Förderantrag nach GVFG 
erarbeitet und im März 2021 wurde die Anmeldung zur Förderung nach GVFG der 
Verwaltung überreicht. Mit Schreiben vom 24.06.2021 bestätigte die Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bezug auf die Anmeldung vom 22.03.2021 
die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm. 
Darüber hinaus wurde am 12.07.2021 eine schalltechnische Untersuchung gemäß der 16. 
BimSchV (Verkehrslärmschutzverordnung), welche in Anpassung an die Fortschritte der 
straßenbautechnischen Planung aufgestellt wird, beauftragt.
Im Juli 2021 wurde das Planungsbüro Hahm von der Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob der 
Planungsablauf auch unter Einbeziehung noch erforderlichen Beschlüsse in den zuständigen 
Gremien des Rates kurzfristiger zu realisieren ist. Das Planungsbüro Hahm hat einen 
Projektablaufplan unter Einbeziehung aller beteiligten Fachbereiche sowie der zu 
berücksichtigenden Termine der Fachausschüsse einschließlich der Ausschreibungsphase 
bis zum Baubeginn und Dauer der Bauzeiten aufgestellt (Anlage 1). Ergänzend zu dem 
Projektablaufplan hat das Büro eine Stellungnahme zu der Zeitplanung abgegeben (Anlage 
2).
Im Fazit ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben des 
naturschutzfachlichen Untersuchungsumfanges wie auch in Hinblick auf Ausschreibungs- 
und Vergabezeiträume eine schnellere Realisierung des Vorhabens nicht möglich ist. 
Dennoch arbeiten alle Beteiligten innerhalb der Verwaltung aber auch der extern 
Beauftragten an einer zügigen und kurzfristigen Umsetzung der Baumaßnahme Vehrter 
Landstraße.  
Im Übrigen hat die Verwaltung bereits auf die zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme 
reagiert, Personalkapazitäten anders eingesetzt und den dritten Bauabschnitt des 
                                                           Seite: 3/3
Fürstenauer Weges vorgezogen, so dass in Hinblick auf die koordinierte Abwicklung der 
Straßenbaumaßnahmen im Norden / Nord-Westen der Stadt keine weiteren Verzögerungen 
entstehen.
gez. Clodius
Anlage/n:
Anlage 1: Projektablaufplan
Anlage 2: Stellungnahme zur Zeitplanung
Nr. Vorgangsname Verantwortlicher Dauer Anfang Ende 
1 Ausbau Vehrter Landstraße (K 16) Verantwortlicher 1139 Tage Mon 03.05.21 Don 11.09.25 
2 Vorleistungen 1 Tag Mon 26.07.21 Mon 26.07.21 
3 Beauftragung Bodengutachten Stadt Osnabrück 0 Tage Mon 26.07.21 Mon 26.07.21 
4 Beauftragung Wasserwirtschaft LP4+6-8 und ö.Bü SWO 0 Tage Mon 26.07.21 Mon 26.07.21 
5 Beauftragung Verkehrsanlagen ab LP4 Stadt Osnabrück 0 Tage Mon 26.07.21 Mon 26.07.21 
6 Vermessungsergänzung Stadt Osnabrück 0 Tage Mon 26.07.21 Mon 26.07.21 
7 Querschläge Gashochdruckleitung SWO 0 Tage Mon 26.07.21 Mon 26.07.21 
8 Schalltechnische Untersuchung 189 Tage Die 10.08.21 Fre 29.04.22 
9 Schalltechnische Untersuchung pbh 150 Tage Die 10.08.21 Mon 07.03.22 
10 ggf. Korrekturen aus Abstimmung / Prüfung 
Verkehrsanlagen (Entwurf) 
pbh 39 Tage Die 08.03.22 Fre 29.04.22 
11 Artenschutzprüfung (ASP) 241 Tage Die 01.02.22 Die 03.01.23 
12 Erfassung Artenschutz BioConsult 174 Tage Die 01.02.22 Fre 30.09.22 
13 Abschluss Erfassung Vögel BioConsult 0 Tage Fre 29.07.22 Fre 29.07.22 
14 Abschluss Erfassung Fledermäuse BioConsult 0 Tage Fre 30.09.22 Fre 30.09.22 
15 Fertigstellung Gutachten BioConsult 0 Tage Fre 28.10.22 Fre 28.10.22 
16 Abstimmung und Prüfung Artenschutz BioConsult / UNB 48 Tage Fre 28.10.22 Die 03.01.23 
17 Verkehrsanlagen (LP 1-5) 457 Tage Mon 03.05.21 Die 31.01.23 
18 Abfrage Bestandsleitungen pbh 0 Tage Mon 26.07.21 Mon 26.07.21 
19 Anliegerinfo (Anschreiben) Stadt Osnabrück 0 Tage Mon 01.11.21 Mon 01.11.21 
20 Vorplanung (LP 2) 156 Tage Mon 03.05.21 Die 07.12.21 
21 Vorplanung (Vorabzug) pbh 45 Tage Mon 03.05.21 Fre 02.07.21 
22 Verkehrsbesprechnung Stadt Osnabrück 0 Tage Mon 05.07.21 Mon 05.07.21 
23 Vorplanung pbh 24 Tage Die 06.07.21 Fre 06.08.21 
24 Beschluss Stadtentwicklung und Umwelt Stadt Osnabrück 0 Tage Don 18.11.21 Don 18.11.21 
25 Beschluss Rat Stadt Osnabrück 0 Tage Die 07.12.21 Die 07.12.21 
26 Entwurfsplanung (LP 3) 96 Tage Mit 05.01.22 Mit 18.05.22 
27 Entwurfsplanung (Vorabzug) pbh 43 Tage Mit 05.01.22 Fre 04.03.22 
28 Abstimmung pbh / Stadt Osnabrück 10 Tage Mon 07.03.22 Fre 18.03.22 
29 Entwurfsplanung pbh 30 Tage Mon 21.03.22 Fre 29.04.22 
30 KOST / Sitzung pbh / Stadt Osnabrück 0 Tage Don 05.05.22 Don 05.05.22 
31 Prüfung / Freigabe Stadt Osnabrück 10 Tage Don 05.05.22 Mit 18.05.22 
32 Genehmigungsplanung (LP 4) 110 Tage Mon 02.05.22 Fre 30.09.22 
33 Einreichung GVFG - Antrag pbh / Stadt Osnabrück 30 Tage Don 19.05.22 Mit 29.06.22 
34 Bewilligung GVFG - Antrag NLSTBV 0 Tage Fre 30.09.22 Fre 30.09.22 
35 Klärung Grunderwerb Stadt Osnabrück 110 Tage Mon 02.05.22 Fre 30.09.22 
36 Ausführungsplanung (LP 5) 87 Tage Mon 03.10.22 Die 31.01.23 
37 Ausführungsplanung (Vorabzug) pbh 30 Tage Mon 03.10.22 Fre 11.11.22 
38 Abstimmung pbh / Stadt Osnabrück 5 Tage Mon 14.11.22 Fre 18.11.22 
39 Ausführungsplanung pbh 30 Tage Mit 07.12.22 Die 17.01.23 
40 Prüfung / Freigabe Stadt Osnabrück 10 Tage Mit 18.01.23 Die 31.01.23 
41 Wasserwirtschaft (LP 1-5) 403 Tage Fre 02.07.21 Die 17.01.23 
42 Vorplanung (LP 2) 95 Tage Fre 02.07.21 Don 11.11.21 
43 Aufstellung Vorplanung pbh 70 Tage Fre 02.07.21 Don 07.10.21 
44 Prüfung und Freigabe SWO 10 Tage Fre 08.10.21 Don 21.10.21 
45 Überarbeitung Vorplanung pbh 15 Tage Fre 22.10.21 Don 11.11.21 
46 Entwurfsplanung (LP 3) 90 Tage Fre 12.11.21 Don 17.03.22 
47 Aufstellung Entwurfsplanung pbh 60 Tage Fre 12.11.21 Don 03.02.22 
48 Abstimmung Denkmalpflege pbh / Stadt Osnabrück 60 Tage Fre 12.11.21 Don 03.02.22 
49 Abstimmung Genehmigungsbehörden pbh / UWB / SWO 5 Tage Fre 04.02.22 Don 10.02.22 
50 Prüfung und Freigabe SWO 10 Tage Fre 11.02.22 Don 24.02.22 
51 Überarbeitung Entwurfsplanung pbh 15 Tage Fre 25.02.22 Don 17.03.22 
52 Genehmigungsplanung (LP 4) 135 Tage Fre 18.03.22 Don 22.09.22 
53 Aufstellung Genehmigungsplanung pbh 30 Tage Fre 18.03.22 Don 28.04.22 
54 Prüfung und Freigabe SWO 10 Tage Fre 29.04.22 Don 12.05.22 
55 Vervielfältigung / Einreichung Wasserrechtsanträge pbh 5 Tage Fre 13.05.22 Don 19.05.22 
56 Genehmigungsphase UWB 90 Tage Fre 20.05.22 Don 22.09.22 
57 Ausführungsplanung (LP 5) 83 Tage Fre 23.09.22 Die 17.01.23 
58 Aufstellung Ausführungsplanung pbh 30 Tage Fre 23.09.22 Don 03.11.22 
59 Prüfung und Freigabe SWO 5 Tage Fre 04.11.22 Don 10.11.22 
60 Überarbeitung Ausführungsplanung pbh 5 Tage Mit 11.01.23 Die 17.01.23 
61 Brückenbauwerk (Abstimmung / Koordinierung) 461 Tage Die 03.08.21 Die 09.05.23 
62 Planungsphase pbh / BIZ / Stadt 
Osnabrück 
391 Tage Die 03.08.21 Die 31.01.23 
63 Ausschreibungsphase pbh / BIZ / Stadt 
Osnabrück 
60 Tage Mit 15.02.23 Die 09.05.23 
64 Ausschreibungsphase 122 Tage Mit 01.02.23 Don 20.07.23 
65 Erstellung Ausschreibungsunterlagen pbh 40 Tage Mit 01.02.23 Die 28.03.23 
66 Detailabstimmung / Überarbeitung pbh / SWO / Stadt 
Osnabrück 
10 Tage Mit 29.03.23 Die 11.04.23 
67 Freigabe des LV SWO / Stadt Osnabrück 5 Tage Mit 12.04.23 Die 18.04.23 
68 Erstellung / Versand der Vergabeunterlagen Stadt Osnabrück 15 Tage Mit 19.04.23 Die 09.05.23 
69 Ausschreibung 1 Tag Mit 10.05.23 Mit 10.05.23 
70 Angebotsfrist 20 Tage Don 11.05.23 Mit 07.06.23 
71 Submission 1 Tag Don 08.06.23 Don 08.06.23 
72 Angebotsauswertung pbh 20 Tage Don 08.06.23 Mit 05.07.23 
73 Auftragsvergabe inkl. Stillhaltefrist (10 Tage) Stadt Osnabrück 11 Tage Don 06.07.23 Don 20.07.23 
74 Baudurchführung 575 Tage Fre 30.06.23 Don 11.09.25 
75 Kampfmittelsondierung im Zuge der Durchführung 
(Stadt Osnabrück) 1 Monat Vorlaufzeit 
Stadt Osnabrück 25 Tage Fre 30.06.23 Fre 04.08.23 
76 Kanalbau (geschätzte Bauzeit rd. 9,5 Monate) 210 Tage Fre 04.08.23 Don 23.05.24 
77 Straßenbau (geschätzte Bauzeit rd. 24 Monate) 530 Tage Fre 01.09.23 Don 11.09.25 
78 Brückenbau (geschätzte Bauzeit rd. 11 Monate) 240 Tage Fre 01.09.23 Don 01.08.24 
26.07 
26.07 
26.07 
26.07 
26.07 
10.08 07.03 
08.03 29.04 
01.02 30.09 
29.07 
30.09 
28.10 
28.10 03.01 
26.07 
01.11 
03.05 02.07 
05.07 
06.07 06.08 
18.11 
07.12 
05.01 04.03 
07.03 18.03 
21.03 29.04 
05.05 
05.05 18.05 
19.05 29.06 
30.09 
02.05 30.09 
03.10 11.11 
14.11 18.11 
07.12 17.01 
18.01 31.01 
02.07 07.10 
08.10 21.10 
22.10 11.11 
12.11 03.02 
12.11 03.02 
04.02 10.02 
11.02 24.02 
25.02 17.03 
18.03 28.04 
29.04 12.05 
13.05 19.05 
20.05 22.09 
23.09 03.11 
04.11 10.11 
11.01 17.01 
03.08 31.01 
15.02 09.05 
01.02 28.03 
29.03 11.04 
12.04 
19.04 09.05 
10.05 
11.05 07.06 
08.06 
08.06 05.07 
06.07 20.07 
30.06 04.08 
04.08 23.05 
01.09 11.09 
01.09 01.08 
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
2021 2022 2023 2024 2025 
Ausbau der Vehrter Landstraße (K 16) 
Stadt Osnabrück 
vorläufiger grober Projektablaufplan 
20203011 Projektablaufplan 2021-07-12.mpp   (Stand: Die 03.08.21) Seite 1