Baustellenkoordination im Südwesten der Stadt Osnabrück
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/6992
Datum: 2021-06-04
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/8
Stadt Osnabrück 20.05.2021 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/6992
öffentlich
Baustellenkoordination im Südwesten der Stadt Osnabrück
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 15.06.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Nach Abschluss der Arbeiten zum Umbau der Rheiner Landstraße im 1. BA schließen sich 
im südwestlichen Stadtgebiet weitere bedeutsame Infrastrukturmaßnahmen an.
Aufgrund der damit einhergehenden verkehrlichen Wechselwirkungen besteht hier die zwin-
gende Notwendigkeit einer dezidierten Koordination. Hierzu wurde durch die städtische Bau-
stellenkoordination bereits sehr frühzeitig eine Abstimmung unter den verschiedenen Vorha-
benträgern herbeigeführt.
Die maßgeblichen Infrastrukturvorhaben im Südwesten der Stadt für die kommenden 
Jahre

                                                           Seite: 2/8
Große Schulstraße (Rheiner Landstraße – Kleine Schulstraße)
Art der Maßnahme
Sanierung der Asphaltdecke im Zuge der Straßenunterhaltung. Zusätzliche Synergien 
durch Begleitmaßnahmen der SWO Netz GmbH an Versorgungs- und Entwässe-
rungseinrichtungen.
Maßnahmenträger
Fachdienst Verkehrsanlagen (Asphalt-Deckensanierung) / SWO Netz GmbH (partielle 
Sanierung der Versorgungseinrichtung und Kanäle)
Art der Verkehrsbeeinträchtigungen
Temporäre Vollsperrung bedingt durch Kanal- und Straßenbau. Maßnahmen der Ver-
sorger laufen weitestgehend unter halbseitiger Sperrung.
Zeitraum
Seit Oktober 2020 (SWO Netz – Versorgung) bis September 2021
                                                           Seite: 3/8
Heinrich-Lübke-Platz / Schreberstraße
Art der Maßnahme
Hydraulische Anpassung der Kanäle infolge der vorgelagerten Netzerweiterung im 
BA1 der Rheiner Landstraße. Zwingende netzabhängige Erfordernis, um die zusätz-
lich anfallenden Regenwassermengen in Richtung Pappelsee ableiten zu können.
Ergänzende Verlegung von Versorgungsmedien (Gas, Wasser und Beleuchtung) im 
Verlauf der Schreberstraße.
Maßnahmenträger
SWO Netz GmbH – Kanalbau
Art der Verkehrsbeeinträchtigungen
Spurweise Einengung im Bereich Heinrich-Lübke-Platz. Abschnittsweise Vollsperrung 
im weiteren Verlauf der Schreberstraße bis zur Jahnstraße.
Zeitraum
Seit April 2021 bis September 2021 (Kanalbau Knotenpunkt Heinrich-Lübke-Platz)
                                                           Seite: 4/8
            Ab September 2021 bis Frühjahr 2022 (Kanalbau und Versorgung Schreberstraße)
Ergänzung
In Verbindung mit den perspektivisch geplanten Straßenbauvorhaben in der Martinis-
traße und am Heinrich-Lübke-Platz ist zusätzlich eine konzeptionelle Umgestaltung 
der Schreberstraße vorgesehen.
An der Blankenburg / B-Plan 513 -Eselspatt-
Art der Maßnahme
Verkehrskonzeptioneller Umbau der Straße „An der Blankenburg“ im Vorgriff auf die 
Gewerbeansiedlung im B-Plan-Bereich 513. Hierzu liegt ein Städtebaulicher Vertrag 
vor. Infolge dessen ist die bestehende Leitungsinfrastruktur (Kanäle und Versor-
gungsleitungen) dem geänderten Verlauf anzupassen.
Maßnahmenträger
Privater Investor „DE Projektgesellschaft Eselspatt GmbH“ (Echterhoff) / SWO Netz 
GmbH
Art der Verkehrsbeeinträchtigungen
Vollsperrung
Zeitraum
September 2021 bis September April 2022
Ergänzung
                                                           Seite: 5/8
Perspektivisch plant die Stadt den Umbau des genannten Streckenabschnittes. Die 
gegenwärtig anstehenden Maßnahmen sind bereits auf die damit verbundene Pla-
nung ausgerichtet.
Rheiner Landstraße (Am Finkenhügel – An der Blankenburg)
Art der Maßnahme
Konzeptioneller Straßenbau einschließlich Kanalbau und Erneuerung der leitungsge-
bundenen Infrastruktur
Maßnahmenträger
Fachdienst Verkehrsanlagen / SWO Netz GmbH
Art der Verkehrsbeeinträchtigungen
Weitgehende Vollsperrung der Rheiner Landstraße
Zeitraum
April 2022 bis voraussichtlich Ende 2023
                                                           Seite: 6/8
Große Schulstraße (Lengericher Landstraße – Kleine Schulstraße)
Art der Maßnahme
Konzeptioneller Straßenbau einschließlich Kanalbau und Erneuerung der leitungsge-
bundenen Infrastruktur
Maßnahmenträger
Fachdienst Verkehrsanlagen / SWO Netz GmbH
Art der Verkehrsbeeinträchtigungen
Weitgehende Vollsperrung der Großen Schulstraße
Zeitraum
März 2022 bis Mitte 2023
                                                           Seite: 7/8
Martinistraße und Heinrich-Lübke-Platz (Schloßwall – Blumenhaller Weg)
Art der Maßnahme
Konzeptioneller Straßenbau einschließlich Sanierung der Kanal-Hausanschlüsse und 
Erneuerung der leitungsgebundenen Infrastruktur
Maßnahmenträger
Fachdienst Verkehrsanlagen / SWO Netz GmbH
Art der Verkehrsbeeinträchtigungen
Weitgehende Vollsperrung der Martinistraße
Zeitraum
 März 2024 bis voraussichtlich Ende 2025
                                                           Seite: 8/8
Gez. Fillep Gez. Ohde