Stand der Baumaßnahmen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/6940
Datum: 2016-04-08
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 07.04.2016 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/6940
öffentlich
Stand der Baumaßnahmen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 14.04.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Der Schul- und Sportausschuss hat darum gebeten, dass in den Sitzungen als ständiger 
Mitteilungspunkt über den Stand der Baumaßnahmen im Schulbereich berichtet wird.
 
Die nachfolgende Auflistung wird dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben:
 
Standort Stand der Umsetzung / Fertigstellung
Grundschule Sutthausen
Ersatzbau wegen 
des Brandschadens
Mit der Neubaumaßnahme wurde im Oktober 2015 
begonnen.
Mit den Rohbauarbeiten ist begonnen worden, die 
Fertigstellung ist für den Herbst 2016 geplant; evtl. 
Restarbeiten werden bis zum Frühjahr 2017 
abgeschlossen sein.
  
Franz-Hecker-Schule In den Sommerferien 2015 wurde mit dem Umbau der 
ehemaligen Hausmeisterwohnung begonnen. Dort 
entstehen Räumlichkeiten für Unterrichts- und 
Betreuungszwecke. Die Arbeiten werden 
voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2016 
abgeschlossen werden können.
Die Umbauarbeiten sind in den Osterferien 2016 
abgeschlossen worden.
Mit den erforderlichen Umbauarbeiten des 
Verwaltungs- und Lehrerbereiches wird nach den 
Osterferien begonnen.
  
Bernhard-Overberg-Schule
Grundsanierung des Schulgebäudes
Die begonnene Entwurfsplanung wird fortgesetzt.
  
Altstädter Schule/emma-theater
Sanierung der Fassade und der
Räumlichkeiten des emma-theaters
Die Fassadensanierung ist weitestgehend 
abgeschlossen. 
Die Arbeiten in den Theaterräumlichkeiten sind 
abgeschlossen. Im Zuge der Sanierungsarbeiten sind 
in verschiedenen Unterrichtsräumen teerhaltige 
Schadstoffe im Fußbodenbereich festgestellt worden. 
Zwar liegen die Messergebnisse eindeutig unter den 
Richtwerten, dennoch werden alle betroffenen 
Bodenflächen erneuert. Die erforderlichen Arbeiten 
werden voraussichtlich bis zu den Sommerferien 2016 
abgeschlossen sein. Dies gilt auch für die Sanierung 
der Schülertoiletten.
                                                           Seite: 2/2
  
Grundschule Hellern
Umbau/Sanierung für die 
Einrichtung des Ganztagsbetriebes
Der Rat hat in seiner Sitzung am 21.07.2015 
beschlossen, dass an der Grundschule Hellern zu 
Beginn des Schuljahres 2017/18 der Ganztagsbetrieb 
eingeführt wird.
 
Für die erforderlichen Umbau- und Sanierungsarbeiten 
ist mit der Entwurfsplanung begonnen worden. Derzeit 
werden Schadstoffuntersuchungen durchgeführt.
  
Grundschule Voxtrup Die Schülertoiletten im Gebäude der ehemaligen 
Astrid-Lindgren-Schule sind im März wiedereröffnet 
worden.
  
Graf-Stauffenberg-
Gymnasium/Bertha-von-Suttner-
Realschule
Neubau einer Mensa und 
Einrichtung einer Lehrküche
Die begonnenen Arbeiten werden kontinuierlich 
weitergeführt und voraussichtlich zu den 
Sommerferien 2016 beendet sein.
Zurzeit wird die Fenster- und Fassadensanierung von 
zwei Gebäudetrakten durch den EB 23 vorbereitet; mit 
der Durchführung soll spätestens in den Herbstferien 
2016 begonnen werden.
  
E.-M.-Remarque-Realschule
Sanierung der Fassade im 
eingeschossigen Trakt
Mit den Arbeiten ist in den Sommerferien 2015 
begonnen worden (Dach und Fassade). 
Voraussichtliches Ende der Arbeiten Sommer 2016.
  
IGS Osnabrück
Umbau/Sanierung des sog. „Grünen 
Neubaus“
Mit den vorbereitenden Arbeiten ist Ende 2015 
begonnen worden. Der Umbau des 
Oberstufenbereiches wird in den Sommerferien 2016 
abgeschlossen.
  
Gesamtschule Schinkel
-          Umbau der Toilettenräume
Die Arbeiten an den Toiletten sind abgeschlossen. Die 
neue entstanden Gruppenräume werden zurzeit noch 
eingerichtet. 
  
Gymnasium „In der Wüste“
Schulgebäude
Die begonnenen Brandschutzmaßnahmen werden 
kontinuierlich fortgesetzt. 
In den Sommerferien 2016 wird voraussichtlich mit 
dem 2. BA begonnen. Vorbereitende Maßnahmen 
wurden in Osterferien erledigt.
   
BBS am Pottgraben
Sanierung des Altbaus
Die begonnenen Sanierungsarbeiten sind im Frühjahr 
2016 beendet worden.
  
BSZ am Westerberg
Neubau des Ernährungstraktes
Die Ausbauplanung wird fortgeführt. Voraussichtlicher 
Beginn der Maßnahmen Sommer 2016.
gez. Butke