Kalkrieser Weg - Radschnellweg
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/7121-01
Datum: 2021-06-25
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 21.06.2021 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/7121-01
öffentlich
Kalkrieser Weg - Radschnellweg
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 01.07.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Nach Informationen von Anwohnerinnen und Anwohnern finden aktuell 
Bauarbeiten im Bereich des Radschnellweges am Kalkrieser Weg statt. Diese 
haben zur Folge, dass die Straße einer Sperrung unterliegt. Darüber hinaus 
wurden im Rahmen des Kanalanschlussausbaus Drainagearbeiten begonnen, 
die nicht abgeschlossen wurden, so dass aktuell das Regenwasser nicht 
korrekt abfließen kann und zurückgestaut wird. Begründet wurde dieses 
Vorgehen seitens der ausführenden Firma mit dem anstehenden 
Straßenausbau.
All diese aktuellen Arbeiten wurden den Anwohnerinnen und Anwohnern nicht 
angekündigt. Eine Kommunikation und Information fand nicht statt.
Wir bitten die Verwaltung in diesem Zusammenhang um einen aktuellen 
Sachstandsbericht und eine Stellungnahme. Es soll ferner dargestellt werden, 
was genau am Kalkrieser Weg nun seitens der Verwaltung wann und wo 
geplant ist. 
Die Verwaltung beantwortet die Anfrage der SPD-Fraktion vom 15.6.2021 auf Basis 
einer Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück (SWO) wie folgt und weist 
gleichzeitig darauf hin, dass die aktuellen Bauarbeiten der SWO Netz GmbH 
zuzuordnen sind und im Wesentlichen der Herstellung neuer Kanalhausanschlüsse 
dienen:
Beginn der Baumaßnahme insgesamt war bereits im Februar 2021, nachdem 
mehrere Anträge von Bauwilligen eingegangen sind. Ebenfalls im Februar wurden 
die direkt betroffenen Anwohner:innen durch die Baufirma mittels Einwurfsendung 
über die gesamten anstehenden Arbeiten informiert.
Am 30.04.2021 wurden für eine Kampfmittelsondierungen Halteverbote für den Tag 
aufgestellt, da keine Störkörper (geparkte Kfz) vorhanden sein sollten, die eine 
entsprechende Untersuchung behindern. Über solch kurzfristige Arbeiten wird 
üblicherweise nicht informiert, da es sich um zeitlich sehr begrenzte und geringfügige 
Beeinträchtigungen handelt. 
                                                           Seite: 2/2
Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Allgemeinverfügung (AV) Nr.31 zur 
Coronabekämpfung mussten die Arbeiten der SWO Netz GmbH zwischenzeitlich 
ruhen. Es wurden Anomalien im Untergrund gefunden, die Infolge der 
Einschränkungen o.g. AV nicht mittels Aushubüberwachung gehoben werden 
durften.
In Rücksprache mit dem Fachbereich Bürger und Ordnung im Mai 2021 wurde eine 
Freigabe zur Klärung mittels Aushubüberwachung erteilt, sodass die Arbeiten 
wiederaufgenommen werden konnten. Seit Ende Mai 2021 werden die noch 
fehlenden Hausanschlüsse hergestellt. Die Arbeiten der SWO Netz GmbH werden 
voraussichtlich in der 27. KW 2021 abgeschlossen sein.
Die Durchgängigkeit der Baustelle für den Rad- und Fußverkehr war fortwährend 
gewährleistet (Gehwegbrücke, Stahlplatte, kleinräumige Umlenkung).
Seitens der Stadtverwaltung wird derzeit die Vergabe der Straßenbaumaßnahme 
vom Fachdienst Verkehrsanlagen vorbereitet. Baubeginn des Radschnellweges im 
Abschnitt Kalkrieser Weg ist voraussichtlich Ende Juli / Anfang August 2021.
Die Bauzeit für die gut 1,2 km lange Strecke ist mit gut einem Jahr avisiert, sodass 
die Arbeiten im 3. Quartal 2022 abgeschlossen sein sollten. Die Maßnahme wird 
dabei in verschiedene Bauabschnitte aufgeteilt, um Anlieger möglichst wenig 
einzuschränken und Erreichbarkeiten weitgehend aufrechterhalten zu können. 
Aufgrund des Umfanges der Arbeiten, d.h. Anlage eines 4m breiten 
Radschnellweges sowie 2m breiter Nebenflächen (tlw. inkl. Grün- und Parkflächen), 
und unter Berücksichtigung der einzuhaltenden arbeitsschutz- und 
verkehrsrechtlichen Vorgaben ist eine Umleitung für den Radverkehr notwendig, die 
entsprechend des Baufortschritts ausgeschildert wird.
Vor Beginn dieser Maßnahme wird eine Presseinfo und eine Anliegerinformation 
erfolgen, ggfls. auch ein Ortstermin.
Auch gab es hierzu bereits Vorabinformationen, so im Bürgerforum Gartlage, 
Schinkel(-Ost), Widukindland vom 18. März 2021, in dem unter den 
Tagesordnungspunkten 2m bzw. 3e über die entsprechenden Arbeiten der Stadt 
(und Stadtwerke) sowie über die damit zusammenhängenden Einschränkungen 
informiert wurde.
Gez. Otte Gez. Bohne