Sanierungsgebiet "Schinkel" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2026
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4807
Datum: 2025-11-18
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/5 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4807 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Sanierungsgebiet "Schinkel" 
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2026 
 
Datum: 22.09.2025 
 Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität 
Federführung: Fachbereich Städtebau 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Vorberatung) 27.11.2025 Ö  
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.12.2025 N  
Rat der Stadt Osnabrück (Entscheidung) 09.12.2025 Ö  
 
Beschluss:  
Die Verwaltung wird beauftragt, die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht für 2026 
vorgeschlagenen städtebaulichen Maßnahmen für das Sanierungsgebiet "Schinkel" mit den 
zur Verfügung stehenden Städtebauförderungsmitteln vorrangig umzusetzen.  
Der Rat nimmt die Planung der Sanierungsmaßnahmen für die Jahre 2027 bis 2032 zur 
Kenntnis.  
Die im Jahr 2026 im städtischen Haushalt vorgesehenen Mittel in Höhe von 3.399.550 Euro 
werden freigegeben, bei vorläufiger Haushaltsführung wird dem vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn zugestimmt. 
 
 
  
A. Finanzielle Auswirkungen: 
  
x Ja   
  Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen) 
  
  Ergebnishaushalt 
(ohne Folgekosten) 
Finanzhaushalt/ 
Investitionsprogramm 
Erträge/Einzahlungen (+) € 2.226.366 € 
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € 3.339.550 € 
Summe € 1.113.184 € 
  
€ 
Folgekosten (jährlich)               - 57.457,72 € 
    
Bei der Abrechnung von Sanierungsgebieten stellt es sich häufig als problematisch dar, dass 
erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbindlich festgelegt werden kann, ob Teile 
der Auszahlungen auch konsumtiv zu verbuchen sind. Um dies im Haushalt darzustellen, 
wurden für das Sanierungsgebiet Teile der Städtebauförderungsmaßnahmen auch 
 
2/5 
konsumtiv für das Jahr 2025 eingeplant. In Summe werden die Auszahlungen den Betrag 
von 3.339.500 € aber nicht übersteigen.   
  
Weitere Angaben 
  
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr 2026. 
  
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant: 
  
x  Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.) 
   Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. 
   Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt 
   werden (Deckungsposition s. u.). 
   Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für  
   das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen. 
  
 
B. Personelle Auswirkungen: keine 
  
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen: 
  
x  positiv 
   negativ 
   keine 
Das Sanierungsgebiet weist einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund auf. 
Insbesondere das Quartiersmanagement kann einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe und für 
den sozialen Frieden im Quartier leisten, indem Projekte zwischen Alteingesessenen (auch 
mit Migrationshintergrund) und Neuzugewanderten initiiert und gefördert werden.   
  
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch): 
  
   positiv 
   negativ 
 x  keine 
  
Die für 2026 vorgesehenen Maßnahmen haben keine oder sehr geringe positive Auswirkungen auf 
den Klimaschutz. 
  
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück: 
  
   positiv 
   negativ 
x  keine 
  
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen 
für 2026 werden nicht umgesetzt. 
  
G. Beteiligte Stellen: 
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung 
Referat Chancengleichheit 
Fachbereich Finanzen und Controlling 
Eigenbetrieb Immobilien 
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen 
Fachbereich Soziales 
Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien 
  
  
  
  
 
3/5 
  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
Stadtteile aufwerten 
Wohnraum entwickeln und ausgeglichene soziale Strukturen schaffen 
Umwelt- und klimagerechte Bauweise durchsetzen 
Freiräume erhalten und aufwerten 
Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken 
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erhöhen 
Erreichbarkeit und Verkehrsfluss verbessern sowie Aufenthaltsqualität steigern 
Energieverbrauch senken 
Vielfältiges soziales Miteinander stärken 
Armut entgegenwirken und Teilhabe und Integration fördern 
Generationengerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe (Querschnittsziel 
2021-2030) 
 
Sachverhalt: 
Das Sanierungsgebiet „Schinkel“ wurde im Dezember 2018 in das 
Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ des Landes Niedersachsen 
aufgenommen. Für die Jahre 2018 bis 2024 wurden 8.104.888,89 € Fördermittel bewilligt, 
mit dem städtischen Anteil stehen insgesamt 10.410.111 € zur Verfügung.  
Rd. 5.261.311 € werden voraussichtlich bis Ende des Jahres 2025 verausgabt sein. Im Jahr 
2025 wurden Städtebauförderungsmittel in Höhe von 1.000.000 € (Förderanteil 90 %) 
zugesagt, mit dem städtischen Anteil von 10 % ergeben sich 1.111.111,11 €. Die Bewilligung 
und damit die Aufteilung, in welchen Jahren die Mittel tatsächlich ausgezahlt werden, wird in 
Kürze von der NBank erwartet. Für das Programmjahr 2026 hat die Stadt weitere 
Fördermittel in Höhe von 1.000.000 € beim Land Niedersachsen beantragt.  
  
Mit den nach aktuellem Stand zur Verfügung stehenden Barmitteln (100 %) können die für 
2026 vorgesehenen Einzelmaßnahmen durchgeführt werden. Die Kosten- und 
Finanzierungsübersicht schließt im Jahr 2026 mit einem Überschuss von rd. 715.916 € ab.  
  
Der städtebauliche Rahmenplan für das Sanierungsgebiet als Grundlage für die räumliche 
und funktionale Entwicklung wurde in der Ratssitzung am 27.09.2022 (Ratsvorlage 
VO/2022/1130) beschlossen. In der Kosten- und Finanzierungsübersicht wird auf die 
Positionen der Einzelmaßnahmen im Rahmenplankonzept (Anlage 3) verwiesen.  
  
Unter anderem sind folgende Maßnahmen im Jahr 2026 geplant bzw. werden aktuell 
durchgeführt:  
  
Um den Akteuren vor Ort (Bewohnerschaft, Gewerbetreibenden, Vereinen etc.) ein Budget 
bereitzustellen und damit kleine Maßnahmen realisieren zu können, hat der Rat die Richtlinie 
für die Vergabe von Mitteln des Verfügungsfonds (KoFi Nr. 1.2) beschlossen (Ratsvorlage 
VO/2019/4217). 23 Projekte konnten bisher bewilligt werden.  
Seit November 2019 arbeitet das Quartiersmanagement (QM) (KoFi Nr. 1.3.1) als fester 
Bestandteil des Städtebauförderprogramms in den strategischen Handlungsfeldern 
Vernetzung der Akteure im Quartier, Aktivierung und Beteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, 
koordiniert und begleitet soziale Maßnahmen. Für diese letztgenannte Aufgabe hat das QM 
zusammen mit Vernetzungsgremien, sozialen Trägern und den relevanten städtischen 
Fachbereichen ein Integriertes Handlungskonzept (IHK) für die sozialen Maßnahmen und 
Aktivitäten im Quartier erstellt (VO/2022/0849). Es bildet den roten Faden für die Umsetzung 
von Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern wie z. B. Integration oder Bildung und 
Qualifizierung. Entwicklungsbedarfe werden mit entsprechenden Handlungsschritten 
hinterlegt. Sowohl der städtebauliche Rahmenplan als auch das IHK sind auf der 
Internetseite des Sanierungsgebietes (Fakten & Ziele – Stadt Osnabrück) zu finden.  
  
Für Informationen über die Arbeit und Maßnahmen im Sanierungsgebiet bucht die Stadt 
 
4/5 
regelmäßig eine Doppelseite in der Stadtteilzeitung „Mein Schinkel“, die das 
Quartiersmanagement gemeinsam mit der Stadt erstellt und gestaltet. Die Stadtteilzeitung 
erscheint viermal jährlich (KoFi Nr. 1.3.2) und wird an ca. 4.500 Haushalte verteilt. Neben 
Flyern zur Information oder für Veranstaltungen (KoFi Nr. 1.3.3.) wurde in 2025 eine 
Kampagne zur Aufwertung des Images des Stadtteil Schinkel Schinkel-Kampagne – 
Stadt Osnabrück  durchgeführt. Mit der Kampagne sollte das positive Image des Stadtteils 
weiter gestärkt werden. Im städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Schinkel aus dem 
Jahr 2017 wurde das Ziel festgehalten: „ein positives Image des Stadtteils durch 
entsprechende Öffentlichkeit nach außen zu kommunizieren.“  
  
Mit den in der KoFi unter 3.3.1. genannten 20.000 € können einem privaten Eigentümer für 
die Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes (Abbruch eines Garagenhofs) als 
Zuschuss zur Verfügung gestellt werden. Nach der Freiräumung soll auf dem Grundstück ein 
Neubau mit insgesamt 12 Wohneinheiten entstehen. 
  
Barrieren und „Angst-Räume“ sollen an den Bahnunterführungen reduziert werden (KoFi 
Nr. 3.4.5). In 2025 wurde die Brücke an der Schützenstraße als Projekt von Exil mit 
Flüchtlingskindern und einem Graffitikünstler gestaltet, in 2026 ist die Verschönerung einer 
weiteren Unterführung vorgesehen. Bei weiteren Einzelmaßnahmen (KoFi Nr. 3.4.4, 3.4.7.1) 
ist vorgesehen, dass Planungsleistungen in Auftrag gegeben werden.  
  
Die Herstellung der Fahrradstraße Schinkelstraße konnte mit Fördermitteln aus dem 
Sonderprogramm Stadt und Land umgesetzt werden, Städtebauförderungsmittel sind immer 
nachrangig einzusetzen. Die im letzten Jahr neu aufgenommene Einzelmaßnahme Querung 
Buersche Straße / Schinkel Straße / Venloer Straße (KoFi Nr. 3.4.10.), die sich als 
Folgemaßnahme der Herstellung der Fahrradstraße Schinkelstraße ergibt, damit am 
Knotenpunkt ein radverkehrsfreundlicher und sicherer Einstieg in die Fahrradstraße entsteht, 
wird in 2026 geplant und in 2027 hergestellt. Für die Umgestaltung der Tannenburgstraße 
zur Aufwertung der Nebenanlagen (KoFi Nr. 3.4.9.) wurde am 17.09.2025 eine 
Anliegerbeteiligung durchgeführt und die Maßnahme dem Rat mit VO/2025/4819 zur 
Beschlussfassung vorgelegt. Darüber hinaus soll eine Stärkung aller Geh- und 
Radwegverbindungen in diesen Bereichen erfolgen. Im November 2026 wird die 
Schinkelbrücke durch ein neues Bauwerk ersetzt. Ein Bürgerwunsch war, die Pfeiler der 
alten historischen Brücke (kein Denkmalschutz) zu erhalten und in der Nähe aufzustellen. 
Die DB Netz AG würde die Pfeiler der Stadt zur Verfügung stellen. Es wurde eine kleine 
Machbarkeitsstudie sowie eine Kostenschätzung in Auftrag gegeben, danach erfolgt eine 
Prüfung, ob eine Aufstellung erfolgen und finanziert werden kann.  
  
Die Aufwertung der öffentlichen Fläche an der Buerschen Straße (KoFi Nr. 3.5.1.1) wird 
aktuell durchgeführt, der Abschluss der Maßnahme erfolgt Anfang 2026.  
Eine kleine Freifläche an der Wissinger Straße (neben dem Kinderspielplatz und an der 
Bahn gelegen) wird aktuell aufgewertet und mit einer Aufenthaltsqualität versehen werden 
(KoFi Nr. 3.5.1.2.).  
Wohnumfeldverbesserungen (KoFi Nr. 3.5.2) auf öffentlichen Flächen, z. B. für 
Maßnahmen für das geordnete Abstellen von Fahrrädern, Begrünungen und neue 
Baumstandorte usw., sind förderfähig, konkrete Einzelmaßnahmen sind noch zu definieren.  
  
Die Umgestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes wird durch das Programm „Anpassung 
urbaner Räume an den Klimawandel“ finanziert (siehe VO 2024/3039). Der ausgewählte 
Entwurf des Büros häfner jiménez betcke jarosch landschaftsarchitektur gmbh, Berlin wird 
seit Oktober 2025 realisiert und soll im Frühjahr 2027 fertiggestellt sein. Der bisher auf dem 
Platz durchgeführte Wochenmarkt ist für diesen Zeitraum auf den Parkplatz hinter dem VfL-
Stadion verlegt worden. 
Die Anpassung der öffentlichen Verkehrsbereiche Ebertallee, Tiefstraße, An der 
Pauluskirche an die Gestaltung des Pastor-Karwehl-Platzes (KoFi Nr. 3.5.3.) kann mit 
Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. Die Planung wurde am 01.10.2025 bei einer 
Bürgerbeteiligung der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Baubeginn ist für August 2026 und eine 
 
5/5 
Fertigstellung in 2027 vorgesehen 
  
Die Neugestaltung des Kinderspiel- und Bolzplatzes an der Carl-Legien-Straße (KoFi 
3.5.4.3) wird aktuell umgesetzt und mit der Fertigstellung dieses Spielplatzes ist Anfang 2026 
zu rechnen.  
  
Für die Mitfinanzierung der Modernisierung des Ostbunkers (siehe VO 2024/3477-01 und 
KoFi Nr. 4.1.3.) mit Städtebauförderungsmitteln wurden bisher 1.000.000 € (inkl. städt. 
Eigenanteil) eingeplant. Aktuell laufen die Ausschreibungen der Gewerke, Anfang Januar 
2026 wird der Baubeginn starten. Aufgrund eventueller Mehrkosten wegen festgestellter 
Schadstoffe, zusätzlicher Instandsetzung von Teilen der Fassade und der Dächer und eine 
komplette Erneuerung der Hauptverteilung Elektro, die vorher nicht eingeplant waren, 
werden vorsichtshalber 100.000 € mehr Fördermittel (in 2027) zur Verfügung gestellt.   
  
Für die Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (KoFi 
Nr.4.2.1) an privaten Gebäuden besteht weiterhin ein hoher Beratungsbedarf. 65 
Modernisierungsverträge über Zuschüsse durch die Städtebauförderung und 22 
Vereinbarungen zur erhöhten steuerlichen Absetzung konnten bisher abgeschlossen 
werden.  
  
Der Sanierungsträger der Stadt (KoFi Nr. 5.1) unterstützt die Verwaltung bei der 
Durchführung der Gesamtsanierungsmaßnahme und führt unter anderem eine Beratung zu 
Gebäudemodernisierungen und zu Fördermitteln im Stadtteilbüro durch.  
  
Die geschätzten Gesamtkosten liegen für die in 2026 geplanten städtebaulichen 
Maßnahmen bei rund 3.399.550 Euro. Einnahmen werden in Höhe von mind. 2.226.366 € 
von Bund und Land erwartet. Der in der angefügten Übersicht dargestellte Mittelbedarf ist 
eine aktuelle Einschätzung, ohne eine tatsächliche Realisierung der Maßnahmen im 
angegebenen Zeit- und Kostenrahmen vorhersagen zu können.  
Der vom Land in 2018 bewilligte Gesamtkostenrahmen wird mit rd. 15.000.000 € 
eingehalten.  
Vor der Ausschusssitzung tagt noch im November der Sanierungsbeirat für das 
Sanierungsgebiet Schinkel und spricht eine Empfehlung zur Umsetzung der für 2026 
vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen aus. 
  
  
gez. Clodius 
 
Anlage/n 
1 - KoFi_Schinkel 17.09.2025 ENDVERSION (öffentlich) 
 
2 - Plan Sanierungsgebiet Schinkel (öffentlich) 
 
3 - Maßnahmenkonzept_Rahmenplan (öffentlich) 
 
4 - finanzielle Auswirkungen u. Folgekosten 2026_KoFi_Schinkel (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
 
Sanierungsgebiet "Schinkel"
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Endversion
Stand: 17.09.2025
Rahmenpla
n
Pos.-Nr.
Ausgaben   
Städtebau-
fördermittel       
2023
Ausgaben   
Städtebau-
fördermittel
2024
Ausgaben    
Städtebau-
fördermittel   
2025
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
2026
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
2027
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
2028
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
2029
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
2030
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
2031
Bedarf    
Städtebau-
fördermittel   
2032ff
letztes Programmjahr
gesamt Plan
A. Ausgaben
2018 - 2022 
ausgeblendet
1. Weitere Vorbereitung
   1.1. Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebaulicher Wettbewerb, Neuordnungs-
           konzepte "Quartiersmitte und Quartierszentrum", Nutzungskonzepte, 
           Verkehrsgutachten, sonstigen Untersuchungen und Gutachten 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 €
      1.1.1.   städtebaulicher Rahmenplan 122.143,12 €
      1.1.2.   städtebaul. Wettbewerb Pastor-Karwehl-Platz A04 73.271,06 € 5.016,33 € 78.287,39 €
   1.2.   Einrichtung und Bewirtschaftung eines Verfügungsfonds E03 2.627,62 € 5.880,21 € 5.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €  77.502,48 €
   1.3.   Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit D03
      1.3.1.   Quartiersmanagement 102.947,98 € 133.275,08 € 135.000,00 € 135.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 €  1.535.095,43 €
      1.3.2.   Stadtteilzeitung, Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen 11.046,10 € 13.593,90 € 20.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 229.388,07 €
      1.3.3.   Bürgerinformation / -beteiligung / -veranstaltungen 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.001,00 € 5.000,00 € 47.548,20 €
      1.3.4.   Abschlussdokumentation 5.000,00 € 5.000,00 €
   1.4.   Miete Stadtteilbüro 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 6.800,04 € 85.567,17 €
Zwischensumme 196.692,80 € 164.565,56 € 181.800,04 € 206.800,04 € 211.800,04 € 211.800,04 € 186.800,04 € 186.801,04 € 191.800,04 € 0,00 € 2.255.531,86 €
2. Grunderwerb
   2.1.   Grunderwerb im geringfügigen Umfang kann bei der Umsetzung von Straßenbau-
             maßnahmen erforderlich sein 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €  6.000,00 €
   2.2.   Grunderwerb Gemeinbedarf  0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €
3. Ordnungsmaßnahmen
   3.1.   Maßnahmen zur Bodenordnung durch Umlegung oder Grenzregelung, 
             Neuvermessung von Grundstücken  
   3.2.   Umzug von Bewohnern  
   3.3.   Abbruchmaßnahmen  20.000,00 € 20.000,00 €
      3.3.1.   Abbruchmaßnahmen im Rahmen der Neuordnung (z.B. Rückbau von Garagen) 20.000,00 € 135.000,00 €
   3.4.   Umgestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen  
      3.4.1.   Neuordnung im Kreuzungsbereich (Schützenstraße / Buersche Straße / Mindener 
                   Straße) zu einem Quartierszentrum (ca. 3.500 m² x 200,00 €/m²)
A01
0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €
      3.4.2.   Maßnahmen zur Aufwertung der Quartiersmitte entlang der Schützenstraße mittels 
                  Schaffung von Aufenthaltsqualitäten an den Straßenanlagen (bauliche Maßnahmen 
                  beidseitigen ca. 2.400 m² x 200,00 €/m²)
B05
 336.000,00 € 336.000,00 €
      3.4.3.   Beidseitige bauliche Aufwertung der Nebenanlagen in der Buersche Str. auf 
                   einer Fläche von etwa 4.200 m² x 100 €/m²
A01
0,00 € 100.000,00 € 120.000,00 € 220.000,00 €
      3.4.4.   Beidseitige bauliche Aufwertung der Nebenanlagen in der Mindener Str. auf 
                   einer Fläche von ca. 3.900 m² x 100 €/m²
B11
2.210,12 € 12.000,00 € 108.000,00 € 267.789,88 € 390.000,00 €
      3.4.5.   Reduzierung von Barrieren und Angsträumen an den Bahnunterführungen 
                   (Kreuzstr., Thomasburgstr., Schinkelstr., Tiefstraße-, Oststraße, Schützenstraße)
B09, C16
10.845,55 € 18.297,13 € 12.500,00 € 12.500,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 97.635,93 €
      3.4.6.   Gestalterische Aufwertung der Eingangstore / Zufahrtstraßen zum Stadtteil 
                   (Hamburger/ Rotenburger Str., Buersche Str.) 
C01
0,00 € 100.000,00 € 103.363,00 €
      3.4.7.   Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Querungsmöglichkeiten u.a. Schinkelstr./Buersche 
Str., 
                   Nebenanlagen, Lärmschutzmaßnahmen) pauschal
B04, B10, 
C14 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 140.000,00 €
          3.4.7.1 Querung Buersche Str./VenloerStr./Schinkelstr.
20.000,00 € 30.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 €
      3.4.8.   Maßnahmen zur Errichtung von Mobilpunkten (Carsharing, Möglichkeiten des 
                   Verkehrsträgerwechsels etc.) pauschal für einen Standort
B12, B13
0,00 €  100.000,00 € 100.000,00 €
      3.4.9.   Schinkelstraße-Tannenburgstraße (Fahradstraße mit Überarbeitung Seitenbereiche
                   u. Fahrbahn, Neuaufstellung Brückenpfeiler Schinkelbrücke)
B06, B07, 
B10 110.000,00 € 835.000,00 € 945.000,00 €
   3.5.   Attraktivierung der öffentlichen Grün-, Spiel- und Aufenthaltsflächen  
      3.5.1.   Ausbau, Aufwertung und Neuordnung öffentlicher Grün- und Freiflächen 
                   Schinkelstraße u.a.
C07, C10
50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 €
         3.5.1.1.   Aufwertung Buerschestr. öffentl. Freifläche C01 65.000,00 € 20.000,00 € 85.000,00 €
         3.5.1.2.   Grünfläche Wissinger Straße (ca. 2.305m²) 100.000,00 € 100.000,00 €
      3.5.2.   Wohnumfeldverbesserung im Bereich Heiligenweg, Franz- Wieber- Str., 
                   Sophienhof, Schützenstr., Bahndamm, Thomasburgstr., Belmer Str., Ebertallee, 
                   Tiefstr. insb. zur Aufwertung u. Neuordnung, Rosenburg
A01, B12, 
C04, C12
50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 250.000,00 €
         3.5.2.1.   Wohnumfeldverbesserung im Bereich Jeggener Weg zur Aufwertung u. Neuordnung A03
50.000,00 € 50.000,00 €
      3.5.3.   Aufwertung und Umgestaltung Pastor-Karwehl-Platz / Ebertallee A04 124.021,96 € 100.000,00 € 656.250,00 € 218.750,00 € 1.099.021,96 €
      3.5.4.   Ausbau und Aufwertung vorhandener Spiel-, Sport- und Bolzflächen:
                   Rotenburger Str., Franz-Wieber-Str.,  Kemnader Feld
C04, C07, 
C08, C10 140.000,00 € 140.000,00 €
         3.5.4.1.   Großspielplatz Hasepark 18.700 m²x48 €/m², inkl. WC-Anlage und Schild C18 910.204,95 €
         3.5.4.2.   Mehrgenerationenspielplatz Schützenstraße 2.792 m²x145 €/m² C02 300.953,13 € 25.705,23 € 354.766,89 €
         3.5.4.3.   Spielplatz Carl-Legien-Str.  3.250 m ²x 123,00 €/m² C06 28.901,42 € 520.000,00 € 50.000,00 € 598.901,42 €
         3.5.4.4.   Spielplatz Grenzweg C19 719,00 € 48.478,48 €
         3.5.4.5.   Spielplatz Tannenburgstraße C03 57.105,89 € 1.948,09 € 119.188,45 €
         3.5.4.6.   Scooter-Anlage am Hasepark C11 44.300,10 € 173.353,30 €
         3.5.4.7.   Freiflächen Heinz-Fitschen-Haus, Heiligenwegschule ca, 12.000 m² C09 100.000,00 € 800.000,00 € 900.000,00 €
         3.5.4.8.   Bolzplatz Jeggener Weg, Spiel- & Freiflächen (Herstellung) C05 176.440,88 € 159.582,39 € 336.023,27 €
Sanierungsgebiet "Schinkel"
Kosten- und Finanzierungsübersicht
         3.5.4.9.   Spielplatz Oststr./Ostbunker C08 624,16 € 0,00 € 99.375,84 € 100.000,00 €
      3.5.5.   Baumneupflanzungen im gesamten Sanierungsgebiet C12 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 50.000,00 €
   3.6.   Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit B16, C01, 
C14 20.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 70.000,00 €
      3.6.1.   Tannenburgstr. Überarbeitung Seitenstreifen C15 0,00 € 0,00 € 0,00 €
   3.7.   Sonstige Ordnungsmaßnahmen wie Härteausgleich; Bewirtschaftungsverluste 
             für Grundstücke des Treuhandvermögens, für Änderungen und Folge-
             maßnahmen im Bereich der öffentlichen Ver- und Entsorgung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 €
   3.8.   Kunst im öffentlichen Raum (z.B. Neuaufstellung Brückenpfeiler Schinkelbrücke) C17 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 590.364,55 € 361.290,50 € 939.500,00 € 1.901.750,00 € 1.280.915,72 € 1.491.000,00 € 425.000,00 € 55.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 8.441.937,65 €
4. Baumaßnahmen
   4.1.   Öffentliche Baumaßnahmen
      4.1.1.   Schaffung eines Integrations- und Kreativzentrums als eine Gemeinbedarfs- und 
                   Folgeeinrichtung (für eine Größe von ca. 500 m²)
D01
 0,00 € 300.000,00 € 500.000,00 € 800.000,00 €
      4.1.2.   Quartiersgarage (Zuschüsse für 20 Stellplätze) B03 240.000,00 € 240.000,00 €
      4.1.3.   Ostbunker - Modernisierung 50.000,00 € 950.000,00 € 100.000,00 € 1.100.000,00 €
   4.2.   Private Gebäudemodernisierungen A02, E01  
      4.2.1.   Zuschüsse für die Sanierung und Modernisierung von Gebäuden 
                   (für ca. 220 Wohnungen bei einem angenommenen Zuschuss von c. 20 % 
                   pro Whg.), inkl. Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit hinsichtlich 
                   behinderten- und seniorengerechten Zugänglichkeiten 250.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € 880.000,00 €
         4.2.1.1.   Private Modernisierungen 2020 (Belmer Straße 17 [1], Weymannstraße 2) 3.432,54 €
         4.2.1.2.   Private Modernisierungen 2021 (Belmer Straße 17 [2], 29, 74; Blücher-
                         straße 51, 53, Finkenweg 10, 16; Hafkemeyerweg 4; Jägerstraße 16; 
                         Kanonenweg 2D, 4D, 6B; Mindener Straße 58; Oststraße 22; Rotenburger 
                         Straße 5;Tannenburgstraße 17; Venloer Straße 14) 52.051,33 €
         4.2.1.3.   Private Modernisierungen 2022 (Schützenstraße 59, Belmer Str.74; 
                         Kanonenweg 4D; Kemnader Feld 7; Finkenweg 16; Mindener Straße 20; 
                         Jägerstraße 14; Venloer Straße 14; Blücher Str. 41; Blücherstr. 43; 
                         Schützenstr. 43; Hafkemeyerweg 18; Blücherstr. 37; Mindener Str. 58; 
                         Tannenburgstr. 70; Jeggener Weg 1-37; Mindener Str. 75; Scharnhorststr. 9) 30.191,92 €
         4.2.1.4.   Private Modernisierungen 2023  ( Schützenstraße 43, Mindener Straße 58, 
                         Venloer Straße 14, Mindener Straße 75, Scharnhorststraße 9, Lüstringer 
                         Straße 3, Schinkelstr.9, Mindener Straße 75, Scharnhorststraße 8, 
                         Tannenburgstr.60, Franzstr.10, Tannenburgstraße 60, 
                         Buersche Straße 103, Tannenburgstr.17, 
                         Blücherstr. 63, Belmer Straße 34/36, Scharnhorsstraße 4) 99.906,50 € 99.906,50 €
         4.2.1.5.   Private Modernisierungen 2024  ( u. a. Annastraße 10, Theodor-Körner-Straße 4, 
                         Bruchdamm 5a, Kemnader Feld 8, etc.) 186.775,46 € 186.775,46 €
         4.2.1.6.   Private Modernisierungen 2025  ( u. a. Schützenstraße 38, Oststraße 62 etc.) 23.981,06 € 23.981,06 €
Zwischensumme 99.906,50 € 186.775,46 € 73.981,06 € 1.200.000,00 € 300.000,00 € 740.000,00 € 650.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 3.416.338,81 €
5.  Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.
   5.1.   Trägerleistung, 6 %  der förderfähigen Kosten ohne Grunderwerb 111.136,80 € 94.045,04 € 105.000,00 € 90.000,00 € 80.000,00 € 65.000,00 € 45.000,00 € 35.000,00 € 12.000,00 € 7.000,00 € 900.969,94 €
Zwischensumme 111.136,80 € 94.045,04 € 105.000,00 € 90.000,00 € 80.000,00 € 65.000,00 € 45.000,00 € 35.000,00 € 12.000,00 € 7.000,00 € 900.969,94 €
Summe der Ausgaben 998.100,65 € 806.676,56 € 1.300.281,10 € 3.399.550,04 € 1.873.715,76 € 2.508.800,04 € 1.307.800,04 € 327.801,04 € 234.800,04 € 107.000,00 € 15.020.778,26 €
Summe der Ausgaben bis zum jew. Haushaltsjahr (kumuliert) 3.154.353,64 € 3.961.030,20 € 5.261.311,30 € 8.660.861,34 € 10.534.577,10 € 13.043.377,14 € 14.351.177,18 € 14.678.978,22 € 14.913.778,26 € 14.785.978,22 €  
Stand der Umsetzung der Gesamtmaßnahme in % 21,00% 26,37% 34,99% 57,66% 70,13% 86,84% 95,54% 97,72% 99,18% 98,44%  
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
B. Einnahmen
Die Einnahmen aus NKAG-Beiträgen sowie aus sonstigen Erlösen  werden vorerst pauschal 
geschätzt 0,00 €
C. Durch die Einnahmen nicht gedeckte Kosten
Gesamtkosten (des jew. Haushaltsjahres) 998.100,65 € 806.676,56 € 1.300.281,10 € 3.399.550,04 € 1.873.715,76 € 2.508.800,04 € 1.307.800,04 € 327.801,04 € 234.800,04 € 107.000,00 € 15.020.778,26 €
Gesamtkosten (kumuliert) 3.154.353,64 € 3.961.030,20 € 5.261.311,30 € 8.660.861,34 € 10.534.577,10 € 13.043.377,14 € 14.351.177,18 € 14.678.978,22 € 14.913.778,26 € 15.020.778,26 €
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel
Kassenwirksame Mittel (3/3, 10/10) des jw. Haushaltsjahres (gem. Bewilligung 2024) 699.000,00 € 2.304.000,00 € 1.673.777,78 € 588.888,89 € 255.555,56 € 355.555,56 € 222.222,22 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.410.111,12 €
Kassenwirksame Mittel (3/3, 10/10) kumuliert 4.810.111,12 € 7.114.111,12 € 8.787.888,90 € 9.376.777,79 € 9.632.333,34 € 9.987.888,90 € 10.210.111,12 € 10.410.111,12 € 10.410.111,12 € 10.410.111,12 €
Überschuss (+) bzw. Unterdeckung (-) kumuliert 1.655.757,48 € 3.153.080,92 € 3.526.577,60 € 715.916,45 € -902.243,76 € -3.055.488,24 € -4.141.066,06 € -4.268.867,10 € -4.503.667,14 € -4.610.667,14 €
Städtebauförderm. (Liquidität/Barmittel d. jw. Haushaltsjahres 3/3, 10/10) 2.653.858,13 € 3.959.757,48 € 4.826.858,70 € 4.115.466,49 € 971.472,00 € -546.688,20 € -2.833.266,02 € -3.941.066,06 € -4.268.867,10 € -4.268.867,10 €
Städtebauförderm. (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltjahres 3/3, 10/10) 699.000,00 € 2.304.000,00 € 1.673.777,78 € 588.888,89 € 255.555,56 € 355.555,56 € 222.222,22 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.410.111,12 €
Städtebauförderm. kumuliert (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltjahres 3/3, 10/10) 4.810.111,12 € 7.114.111,12 € 8.787.888,90 € 9.376.777,79 € 9.632.333,34 € 9.987.888,90 € 10.210.111,12 € 10.410.111,12 € 10.410.111,12 € 10.410.111,12 €
Städtebauförderm. kumuliert (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltjahres 3/3, 10/10) (gem. 
Prognose) 4.810.111,12 € 7.114.111,12 € 8.787.888,90 € 9.399.277,79 € 10.878.445,34 € 11.519.233,40 € 12.184.885,62 € 13.124.323,12 € 13.951.648,12 € 15.036.723,12 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) 1.655.757,48 € 3.153.080,92 € 3.526.577,60 € 715.916,45 € -902.243,76 € -3.055.488,24 € -4.141.066,06 € -4.268.867,10 € -4.503.667,14 € -4.610.667,14 € -4.610.667,14 €

 
 
L    
Städtebaulicher Rahmenplan Schinkel 
eine räumliche Konzeption für Osnabrück Schinkel 
 
Maßnahmenkonzept 
 
Stand: August 2022 
 
 
 

 
2 
 
Maßnahmenliste 
Handlungsfeld A: Vertiefungsbereiche 
A 01  Rosenburg Umfeldgestaltung 
A 02  Rosenburg Weiterentwicklung 
A 03  Wohnumfeldverbesserung Jeggener Weg 
A 04  Neuordnung und Gestaltung Pastor-Karwehl-Platz und Ebertallee 
A 05  Blockinnenbereich Schützenstraße Thomasburgstraße 
 
Handlungsfeld B: Mobilität und Verkehr 
B 01  Prüfung der Fahrtgeschwindigkeiten des ÖPNV 
B 02  Umwidmung von Straßen 
B 03  Schaffung von Quartiersgaragen 
B 04  Verlagerung von Stellplätzen 
B 05  Gestaltungskonzept Schützenstraße 
B 06 Fahrradstraße Oststraße 
B 07  Fahrradstraße Tannenburgstraße 
B 08  Fahrradstraße Belmer Straße 
B 09  Reduzierung der Barrierewirkung und Gestaltung der Bahnunterführung 
B 10  Einbahnstraße Belmer Straße 
B 11   Fahrstreifen Mindener Straße 
B 12   Installation Radboxen 
B 13  Installation Radanlehnbügel 
B 14  Angebot Fahrrad-Leihsysteme 
B 15  Carsharing Angebote 
B 16  Querungsmöglichkeiten 
 
Handlungsfeld C: Öffentliche und private Freiflächen 
C 01  Aufwertung Stadteingänge  
C 02  Gestaltung Mehrgenerationenspielplatz Schützenstraße  
C 03  Gestaltung Grünflächen und Spielplatz Tannenburgstraße 
C 04  Gestaltung Grünflächen und Spielplatz Bruchdamm/Franz-Wieber-Straße 
C 05  Gestaltung Spiel- und Freifläche Jeggener Weg 
C 06  Gestaltung Spiel- und Freibereich Carl-Legien-Straße 
C 07  Gestaltung Spiel- und Freibereich Wissinger Straße 
C 08  Gestaltung Spiel- und Freibereich Ostbunker 
C 09  Gestaltung Freibereich Heinz-Fitschen-Haus 
C 10  Spielplatz Rotenburger Straße 
C 11   Scooteranlage am Hasepark 
C 12   Baumneupflanzungen  
C 13  Ausbau Grüner Hauptwegeverbindungen 
C 14  Überarbeitung Seitenbereiche 
C 15  Überarbeitung Seitenbereiche Tannenburgstraße 
C 16  Gestaltung Bahnunterführungen 
C 17   Kunst im öffentlichen Raum 
 
3 
 
C 18  Gestaltung Großspielplatz Hasepark 
C 19  Gestaltung Kinderspielplatz Grenzweg 
 
Handlungsfeld D: Soziales und Gemeinschaft 
D 01  Schaffung Integrations- und Kreativzentrum 
D 02  Ergänzung des Jugendtreffs Ostbunker 
D 03  Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Handlungsfeld E: Planung und Management 
E 01  Modernisierung und Sanierung von Bestandsgebäuden (nicht verortbar) 
E 02  Standortmanagement für gewerbliche Entwicklungen (nicht verortbar) 
E 03  Verfügungsfonds (nicht verortbar) 
  
 
4 
 
 
 
5 
 
  
 
6 
 
 
A 01  |  ROSENBURG UMFELDGESTALTUNG 
 
Handlungsfeld A | Vertiefungsbereiche 
Ziele ▪ Aufwertung des öffentlichen Raumes 
▪ Verbesserung der Erschließungssituation 
▪ Ökologische Aufwertung der Flächen 
▪ Sicherstellung der Barrierefreiheit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Aufwertung des Umfeldes des bestehenden Einzelhandelsstan-
dortes 
▪ Überarbeitung der Auftaktsituation in Richtung Buersche 
Straße 
▪ Neugestaltung der Bushaltestelle 
▪ Begrünung des öffentlichen Raumes (Agnesstraße, Mittelburg-
straße, Annastraße, Buersche Straße) 
▪ Prüfung der Nutzbarkeit der Stellplatzflächen außerhalb der 
Öffnungszeiten als Wunsch der Anwohner 
▪ Prüfung neuer Baustrukturen südlich der Buersche Straße 
▪ Überarbeitung der Kreuzungssituation Mindener / Buersche / 
Belmer und Schützenstraße 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ In Kombination mit Maßnahme A 02 Rosenburg Neubau 
▪ In Kombination mit Maßnahme C 01 Aufwertung Stadteingänge 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück, Grundstückseigentümer 
Finanzierung Stadt Osnabrück, Grundstückseigentümer 
Realisierungszeitraum Kurz- bis mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme  (KoFi Nr. 3.4.3, 3.5.1, 3.5.5) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm Städtebauförderrichtlinie (R-StBauF) 
 

 
7 
 
 
A 02  |  ROSENBURG WEITERENTWICKLUNG 
 
Handlungsfeld A | Vertiefungsbereiche 
Ziele ▪ Städtebauliche Aufwertung 
▪ Verbesserung der Erschließungssituation 
▪ Ökologische Aufwertung der Flächen 
▪ Verbesserung der Zugänglichkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Weiterentwicklung oder Neubau der Einzelhandelsimmobilie 
▪ Bessere Ausnutzung des Grundstücks, Überarbeitung der 
Raumbildung/-kanten 
▪ Prüfung möglicher Nutzungskonzepte (gemischte Nutzung, 
Schaffung von Wohnraum) 
▪ Attraktive Öffnung in Richtung Buersche Straße 
▪ Größtmögliche Entsiegelung von Freiflächen 
▪ Integration einer Quartiersgarage 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme A01 Rosenburg Umfeldgestal-
tung 
▪ Kombination mit Maßnahme B03 Schaffung von Quartiersga-
ragen 
Maßnahmenträger Grundstückseigentümer 
Finanzierung Grundstückseigentümer 
Realisierungszeitraum langfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Noch nicht bestimmbar  
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF (anteilige Förderung privater Maßnahmen möglich) 
  

 
8 
 
 
A 03  |  WOHNUMFELSVERBESSERUNG JEGGENER WEG 
 
Handlungsfeld A | Vertiefungsbereiche 
Ziele ▪ Städtebauliche und freiräumliche Aufwertung des Wohnumfel-
des 
▪ Verbesserung der inneren Erschließung 
▪ Nutzbarmachung der Freiflächen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Neugestaltung und Zonierung der großzügigen Freiflächen 
▪ Schaffung von Nutzungszuweisungen (öffentlichere und priva-
tere Bereiche, Spielbereiche, etc.) durch bspw. raumbildende 
Gehölzstrukturen oder Neubauten 
▪ Installation von Aufenthalts- und Spielangeboten 
▪ Prüfung einer möglichen Nachverdichtung 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Einbeziehung der Anwohnerschaft 
▪ Notwendige Zusammenarbeit mehrerer Eigentümervertretun-
gen 
Maßnahmenträger Eigentümer 
Finanzierung Eigentümer 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Noch nicht bestimmbar je nach Planungsvariante (KoFi Nr. 3.5.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF (anteilige Förderung privater Maßnahmen möglich) 
 
  

 
9 
 
 
A 04  |  NEUORDNUNG UND GESTALTUNG PASTOR-KARWEHL-PLATZ  
             UND EBERTALLEE 
 
Handlungsfeld A | Vertiefungsbereiche 
Ziele ▪ Freiräumliche Aufwertung des öffentlichen Raumes 
▪ Schaffung einer attraktiven, nutzbaren Freifläche 
▪ Sicherstellung der Wochenmarktnutzung 
Merkmale / Beschreibung ▪ Neugestaltung der Platzfläche und angrenzender Straßen-
räume als Treffpunkt im Stadtteil für alle Generationen 
▪ Schaffung von Aufenthalts- und Spielangeboten 
▪ Entsiegelung und Begrünung von Teilbereichen 
▪ Reduzierung der Verkehrsflächen 
▪ Etablierung Fahrradabstellmöglichkeiten, Car-Sharing-Ange-
bote, ggf. E-Lademöglichkeiten 
▪ Durchführung eines Qualifizierungsverfahrens (z.B. freiraum-
planerischer Wettbewerb) 
▪ Aufstellen einer Parkraumanalyse als Vorbereitung des Wettbe-
werbsverfahrens 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Einbeziehung und Beteiligung der Bevölkerung 
▪ Berücksichtigung entfallender Stellplatzflächen im übergeord-
neten Konzept 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 1.950.000 € (7.800 m² x 250 €/m²) (KoFi Nr. 3.5.3) zzgl. Wett-
bewerbsverfahren (KoFi Nr. 1.1) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
10 
 
 
A 05  |  BLOCKINNENBEREICH SCHÜTZENSTRASSE THOMASBURGSTRASSE 
 
Handlungsfeld A | Vertiefungsbereiche 
Ziele ▪ Aufwertung des Blockinnenbereichs 
▪ Ausweitung der Flächenausnutzung 
▪ Bereitstellung öffentlicher Freiflächen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Neuordnung des Blockinnenbereichs zur baulichen und frei-
räumlichen Entwicklung 
▪ Etablierung von Zugängen, Öffnung für den Stadtteil 
▪ Schaffung öffentlicher Freiflächen mit Aufenthalts- und Spiel-
angeboten 
▪ Prüfung einer angemessenen Nachverdichtung 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Einbeziehung und Beteiligung der Anwohnerschaft 
▪ Schaffung von Planungsrecht 
▪ Ggf. Durchführung eines Umlegungsverfahrens 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück, Flächeneigentümer 
Finanzierung  
Realisierungszeitraum langfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Noch nicht bestimmbar  
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
11 
 
 
B 01  |  PRÜFUNG DER FAHRTGESCHWINDIGKEITEN DES ÖPNV 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Flüssige Abwicklung der unterschiedlichen Verkehre 
Merkmale / Beschreibung ▪ Prüfung einer flächendeckenden Anordnung von Tempo-30, da 
keine gebietsfremden Verkehre vorhanden sind 
▪ Prüfung der tatsächlichen Geschwindigkeiten auf Streckenab-
schnitten des ÖPNV, um eine Realisierbarkeit zu prüfen 
▪ Prüfung tatsächlicher Fahrtgeschwindigkeiten: 
o Schützenstraße 
o Belmer Straße 
o Tannenburgstraße 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Abstimmung mit ÖPNV-Betreiber 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme noch nicht bestimmbar 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben städtischer Haushalt 
Eigenanteil  
Förderprogramm - 
 
  

 
12 
 
 
B 02  |  UMWIDMUNG VON STRASSEN 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Flüssige Abwicklung der unterschiedlichen Verkehre 
Merkmale / Beschreibung ▪ Prüfung einer flächendeckenden Anordnung von Tempo-30, da 
keine gebietsfremden Verkehre vorhanden sind 
▪ Umwidmung in Fahrradstraßen (Maßnahmen B06 - B08): 
o Belmer Straße (Abschnitt Schützenstraße bis Heiligenweg) 
o Tannenburgstr. (Abschnitt Oststraße bis Ruppenkampstr.) 
o Oststraße 
▪ Umwidmung in Verkehrsberuhigten Geschäftsbereich Tempo 20: 
o Schützenstraße (Abschnitt Tannenburgstraße bis Weser-
eschstraße; Option der Ausweitung bis Bremer Straße) 
▪ Außerdem Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 
auf folgenden Straßenabschnitten auf 30 km/h: 
o Heiligenweg (Abschnitt Jeggener Weg bis Tannenburgstr.) 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Ergebnis Maßnahme B 01 
▪ Kombination mit Maßnahme B 10 
▪ Alternativ sind die Belmer Straße und die Tannenburgstraße als 
Tempo-30-Zonen anzuordnen (Voraussetzung Belmer Straße: 
Herabstufung zur Gemeindestraße) 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme noch nicht bestimmbar 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben städtischer Haushalt 
Eigenanteil  
Förderprogramm  
  

 
13 
 
 
B 03  |  SCHAFFUNG VON QUARTIERSGARAGEN 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Reduzierung von Parkständen im öffentlichen Raum 
▪ Attraktivierung des öffentlichen Raumes 
Merkmale / Beschreibung ▪ Bau von Quartiersgaragen zur Reduzierung der Parkstände im öf-
fentlichen Raum 
▪ Bündelung von Stellplatzangeboten und Kombination mit weiteren 
Mobilitätsangeboten (Maßnahmen B12-B15) 
▪ Folgende potentielle Standorte bestehen: 
o Bremer Brücke, auf dem Parkplatz südlich des Stadions (außer-
halb des Sanierungsgebietes) 
o Rosenburg, in Verbindung mit Maßnahme A02 
▪ Prüfung Kapazitäten angrenzender Straßen und Knotenpunkte 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Abstimmung mit Grundstückseigentümern 
Maßnahmenträger Private oder Stadt Osnabrück 
Finanzierung Private oder Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme Noch nicht bestimmbar (je Stellplatz Herstellungskosten von rund 
10.000 € je nach Ausstattung und Standort) (Zuschüsse KoFi Nr. 
4.1.4) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
14 
 
 
B 04  |  VERLAGERUNG VON STELLPLÄTZEN 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Reduzierung von Parkständen im öffentlichen Raum 
▪ Attraktivierung des öffentlichen Raumes 
▪ Verkehrsberuhigung 
Merkmale / Beschreibung ▪ Verlegung von Stellplätzen in den Nebenstraßen aus dem Seitenraum 
auf die Fahrbahn 
▪ Reduzierung von Fahrgeschwindigkeiten und Gewinnung von Flächen 
im Seitenraum 
▪ Erhöhter Bedarf an Nahmobilitätsverbindungen und/oder Geschwin-
digkeitsreduzierungen in folgenden Straßenabschnitten: 
o Oststraße 
o Schützenstraße 
o Tannenburgstraße 
o Belmer Straße 
o Heiligenweg 
o Wesereschstraße 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Abstimmung mit ÖPNV-Betreiber 
▪ Kombination mit Maßnahme C 14 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.4.7, 3.4.9) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
15 
 
 
B 05  |  GESTALTUNGSKONZEPT SCHÜTZENSTRASSE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Attraktivierung des öffentlichen Raumes 
▪ Sicherstellung der Barrierefreiheit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Umgestaltung der nördlichen Schützenstraße (Abschnitt zwi-
schen Tannenburgstraße und Wesereschstraße) 
▪ Verkehrsberuhigung durch Abschnittsbildung, Fahrbahnver-
schwenkung und Querungsstellen  
▪ Neuorganisation der Parkstände und Einrichtung von Ladezo-
nen 
▪ Steigerung der Aufenthaltsqualität durch breitere und ent-
sprechend gestaltete Seitenräume 
▪ Option eines überfahrbaren Mittelstreifens, um linienhaftes 
Queren zu ermöglichen 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Einrichtung eines Verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches 
(Maßnahme B02) 
▪ Prüfung der Fahrgeschwindigkeiten des ÖPNV (Maßnahme 
B01) 
▪ Rücksprache mit dem ÖPNV-Betrieb 
▪ Kombination mit Maßnahme C 14 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Nebenanlagen: 336.000 € (2.400 m² x 200 €/m²) (KoFi Nr. 
3.4.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF, ggf. KAG-Beiträge / Straßenausbaubeiträge (Straßen-
zustandsbericht erforderlich) 

 
16 
 
 
B 06  |  FAHRRADSTRASSE OSTSTRASSE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Förderung und Bevorzugung des Radverkehrs 
Merkmale / Beschreibung ▪ Für separate, sichere Radverkehrsanlagen sind Straßenquer-
schnitte oft zu schmal 
▪ Fahrradstraßen ermöglichen Bevorrechtigung des Radver-
kehrs 
▪ Realisierung der Fahrradstraße im Abschnitt zwischen der 
Scharnhorststraße und der Buersche Straße 
▪ Freigabe für den allgemeinen Kfz-Verkehr 
▪ Einheitliche Gestaltung/Markierung gem. städtischer Vorga-
ben 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme B 04 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme bei Komplettumbau rd. 180 €/m² 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
17 
 
 
B 07  |  FAHRRADSTRASSE TANNENBURGSTRASSE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Förderung und Bevorzugung des Radverkehrs 
Merkmale / Beschreibung ▪ Für separate, sichere Radverkehrsanlagen sind Straßenquer-
schnitte oft zu schmal 
▪ Fahrradstraßen ermöglichen Bevorrechtigung des Radverkehrs 
▪ Realisierung der Fahrradstraße im Abschnitt zwischen der Ost-
straße und der Ruppenkampstraße 
▪ Beibehaltung der Befahrbarkeit für den KFZ-Verkehr 
▪ Einheitliche Gestaltung/Markierung gem. städtischer Vorgaben 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Prüfung der Fahrgeschwindigkeiten des ÖPNV (Maßnahme 
B01) 
▪ Rücksprache mit ÖPNV-Betrieb 
▪ Kombination mit Maßnahme B 04 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme bei Komplettumbau rd. 180 €/m² (KoFi Nr. 3.4.7) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
18 
 
 
B 08  |  FAHRRADSTRASSE BELMER STRASSE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Förderung und Bevorzugung des Radverkehrs 
Merkmale / Beschreibung ▪ Für separate, sichere Radverkehrsanlagen sind Straßenquer-
schnitte oft zu schmal 
▪ Fahrradstraßen ermöglichen Bevorrechtigung des Radver-
kehrs 
▪ Realisierung der Fahrradstraße im Abschnitt zwischen der 
Schützenstraße und dem Heiligenweg 
▪ Beibehaltung der Befahrbarkeit für den KFZ-Verkehr als Ein-
bahnstraße (Fahrtrichtung Süden), um die notwendige Redu-
zierung der Verkehrsmengen zu erreichen; Zweirichtungsver-
kehr für ÖPNV bleibt bestehen 
▪ Einheitliche Gestaltung/Markierung gem. städtischer Vorga-
ben 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Prüfung der Fahrgeschwindigkeiten des ÖPNV (Maßnahme 
B01) 
▪ Rücksprache mit ÖPNV-Betrieb 
▪ Kombination mit Maßnahme B 10 
▪ Kombination mit Maßnahme B 04 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme bei Komplettumbau rd. 180 €/m² (KoFi Nr. 3.4.7, 3.4.9) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
19 
 
 
B 09  |  REDUZIERUNG DER BARRIEREWIRKUNG UND GESTALTUNG DER  
             BAHNUNTERFÜHRUNG 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Sicherstellung kurzer Wege im Stadtteil für nichtmotorisierten 
Verkehr 
▪ Aufwertung des öffentlichen Raumes 
▪ Vermeidung von Angsträumen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Sperrung der Bahnunterführung Thomasburgstraße für den 
KFZ-Verkehr 
▪ Gestalterische Aufwertung der Unterführung für Fuß- und Rad-
verkehr (in Umsetzung) 
▪ Option gemeinschaftlicher Aktionen mit Bewohnern des Stadt-
teils 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Weitere Maßnahmen an Brückenunterführungen: C 16 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 50.000 € (KoFi Nr. 3.4.5) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
20 
 
 
B 10  |  EINBAHNSTRASSE BELMER STRASSE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Übersichtliche Gestaltung von Verkehrsräumen  
Merkmale / Beschreibung ▪ Einrichtung einer Einbahnstraße zur Reduzierung von Ver-
kehrsstärken 
▪ Fahrtrichtung von Nord nach Süd im Abschnitt zwischen 
Schützenstraße und Heiligenweg 
▪ Fahren in Gegenrichtung für Fahrradfahrer und ÖPNV weiter-
hin möglich 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Abhängigkeit zur Errichtung einer Fahrradstraße (Maßnahme 
B08) 
▪ Vereinfachung Verkehrsführung An der Rosenburg (Maß-
nahme B 11) 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.4.7, 3.4.9) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
21 
 
 
B 11  |  FAHRSTREIFEN MINDENER STRASSE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Übersichtliche Gestaltung von Verkehrsräumen  
▪ Sicherung flüssiger Verkehrsabläufe   
Merkmale / Beschreibung ▪ Zusammenführung der beiden Fahrstreifen in einen Misch-
fahrstreifen 
▪ Abfluss des aus Westen kommenden Verkehrs über die Minde-
ner Straße in Schützenstraße oder weiter über Mindener 
Straße 
▪ Verlängerung des Busfahrstreifens bis zur Haltelinie 
▪ Bevorrechtigung des ÖPNV durch Sondersignal 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit der Einführung einer Einbahnstraße in der 
Belmer Straße (Maßnahme B10)  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum perspektivisch 
 
Kosten 
Kostenannahme noch nicht bestimmbar 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm - 
 
  

 
22 
 
 
B 12  |  INSTALLATION RADBOXEN 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Stärkung des Radverkehrs 
▪ Unterstützung der Inter- und Multimodalität   
▪ Vermeidung „wild“ abgestellter Fahrräder 
Merkmale / Beschreibung ▪ Aufstellen von Radboxen an geeigneten Stellen im Quartier 
▪ Ermöglichen des sicheren Abstellens für Fahrräder im Quartier 
▪ Berücksichtigung von Anschlussstellen an ÖPNV und weitere 
Verkehrsmittel 
▪ Kombination mit Lademöglichkeiten für Fahrräder 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme B13 
▪ Grundstücksverfügbarkeit  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.4.8) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
23 
 
 
B 13  |  INSTALLATION RADANLEHNBÜGEL 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Stärkung des Radverkehrs 
▪ Unterstützung der Inter- und Multimodalität  
▪ Vermeidung „wild“ abgestellter Fahrräder 
Merkmale / Beschreibung ▪ Aufstellen von Radanlehnbügeln an geeigneten Stellen im 
Quartier 
▪ Ermöglichen des geordneten Abstellens für Fahrräder im Quar-
tier 
▪ Berücksichtigung von Anschlussstellen an ÖPNV und weitere 
Verkehrsmittel sowie angrenzende Nutzungen 
▪ Berücksichtigung von Anlehnbügeln für Lastenfahrräder 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme B 12 Installation Radboxen 
▪ Kombination mit Maßnahme C 14 und C 15 Überarbeitung Sei-
tenbereiche 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.4.8) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
24 
 
 
B 14  |  ANGEBOT FAHRRAD-LEIHSYSTEME 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Stärkung des Radverkehrs 
▪ Unterstützung der Inter- und Multimodalität   
Merkmale / Beschreibung ▪ Etablierung eines Leihsystems für Fahrräder 
▪ Prüfung der Bereitstellung von Lastenfahrrädern als dezentra-
les Leihangebot 
▪ Positionierung an stark frequentierten Stellen im Quartier 
▪ Berücksichtigung von Anschlussstellen an ÖPNV und weitere 
Verkehrsmittel 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Einbindung in gesamtstädtisches Konzept 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme  
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
25 
 
 
B 15  |  CARSHARING ANGEBOTE 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Reduzierung des KFZ-Verkehrs 
▪ Unterstützung der Multimodalität   
Merkmale / Beschreibung ▪ Ausweitung des vorhandenen Car-Sharing-Systems im Quar-
tier 
▪ Einrichtung fester Stationen 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahmen B 12 Installation von Radboxen 
und B 13 Installation von Radanlehnbügeln 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme  
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
26 
 
 
B 16  |  QUERUNGSMÖGLICHKEITEN 
 
Handlungsfeld B | Mobilität und Verkehr 
Ziele ▪ Ausbau der Barrierefreiheit 
▪ Stärkung des Fußgängerverkehrs 
▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit   
Merkmale / Beschreibung ▪ Einrichtung und Qualifizierung von Querungsmöglichkeiten an 
geeigneten Stellen im Quartier 
▪ Barrierefreier Ausbau der Querungsmöglichkeiten, Berücksich-
tigung von Bordsteinabsenkungen 
▪ Prüfung möglicher Gestaltungen (Zebrastreifen, Mittelinsel, 
o.ä.) 
▪ Potentielle Querungsstelle zur Minderung der Barrierewirkung 
auf der Buersche Straße Höhe Hausnummer 113 (bauliche Mit-
teltrennung)  
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Voraussetzung Querungsstelle Buersche Straße: Kürzung des 
Bussonderstreifens prüfen 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.6) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
27 
 
 
C 01  |  AUFWERTUNG STADTEINGÄNGE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Stärkung der Stadtteilidentität 
▪ Aufwertung der öffentlichen Räume 
▪ Schaffung eines Wiedererkennungswertes 
Merkmale / Beschreibung ▪ Gestalterische Aufwertung der Stadteingänge Buersche Straße 
und Hamburger Straße  
▪ Einheitliche Gestaltung der Stadteingänge 
▪ Prüfung wiederkehrender Gestaltungselemente 
▪ „Abbremsen“ des Verkehrs durch geeignete Verkehrsmaßnah-
men 
▪ Berücksichtigung der Platz und Stellplatzflächen 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 280.000 € (2.000 m² x 140 €/m²) (KoFi Nr. 3.4.6) zzgl. Aufwer-
tung Grün- und Freiflächen (KoFi Nr. 3.5.1) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
28 
 
 
C 02  |  GESTALTUNG MEHRGENERATIONENSPIELPLATZ SCHÜTZENSTRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
▪ Sicherstellung der Barrierefreiheit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Ausbau als Mehrgenerationenspielplatz 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle und guter Erreichbarkeit 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 335.000 € (2.792 m² x 120 €/m²) (KoFi Nr. 3.5.4.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
29 
 
 
C 03  |  GESTALTUNG GRÜNFLÄCHEN UND SPIELPLATZ TANNENBURGSTRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz 
▪ Neugestaltung der Freiflächen als Wohnumfeldmaßnahme 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle und guter Erreichbarkeit 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
▪ Planung bereits vorhanden 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 106.000 € (KoFi Nr. 3.5.4.5) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
30 
 
 
C 04  |  GESTALTUNG GRÜNFLÄCHEN UND SPIELPLATZ BRUCHDAMM/FRANZ-WIEBER- 
             STRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz 
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle und guter Erreichbarkeit 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 2.039 m² (KoFi Nr. 3.5.4, 3.5.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
31 
 
 
C 05  |  GESTALTUNG SPIEL- UND FREIFLÄCHE JEGGENER WEG 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz sowie als Jugendaktions- und Be-
wegungsfläche 
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle und guter Erreichbarkeit 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
▪ Kombination mit Maßnahme A03 Wohnumfeldverbesserung 
Jeggener Weg 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 4.728 m² (KoFi Nr. 3.5.4) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
32 
 
 
C 06  |  GESTALTUNG SPIEL- UND FREIBEREICH CARL-LEGIEN-STRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz sowie als Jugendaktions- und Bewe-
gungsfläche 
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle und guter Erreichbarkeit 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 325.000 € (3.250 m² x 100 €/m²) (KoFi Nr. 3.5.4.3) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
33 
 
 
C 07  |  GESTALTUNG SPIEL- UND FREIBEREICH WISSINGER STRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz  
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle  
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 795 m² (KoFi Nr. 3.5.4) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
34 
 
 
C 08  |  GESTALTUNG SPIEL- UND FREIBEREICH OSTBUNKER 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz  
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle  
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 820 m² (KoFi Nr. 3.5.4) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
35 
 
 
C 09  |  GESTALTUNG FREIBEREICH HEINZ-FITSCHEN-HAUS 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Stärkung sozialer Einrichtungen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle  
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
▪ Enge Abstimmung mit angrenzenden Einrichtungen 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.5.4.7) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
36 
 
 
C 10  |  GESTALTUNG SPIEL- UND FREIBEREICH ROTENBURGER STRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz  
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Berücksichtigung angrenzender Grünflächen 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 2020 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 3.5.4) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
37 
 
 
C 11  |  SCOOTERANLAGE AM HASEPARK 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Schaffund von wohnortnahen Freizeitaktivitäten 
Merkmale / Beschreibung ▪ Schaffung eines Pumptrack für Scooter, Inliner, Fahrräder, etc. 
▪ Ausbau als Asphaltstrecke mit Steilkurven 
▪ Standort angrenzend an Großspielplatz im Hasepark 
▪ Barrierefreier Ausbau 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 300.000 € (KoFi Nr. 3.5.4.6) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  
ladenburg.de 
 
38 
 
 
C 12  |  BAUMNEUPFLANZUNGEN 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Ausbau der Grünvernetzung 
▪ Attraktivierung öffentlicher Räume 
▪ Erhöhung des Grünanteils im Stadtteil 
▪ Unterstützung Biodiversität  
Merkmale / Beschreibung ▪ Baumneupflanzungen im gesamten Stadtteil 
▪ Verbindung einzelner „grüner Trittsteine“ durch Grünverbin-
dungen 
▪ Ergänzung bestehender Begrünung 
▪ Wahl geeigneter Standorte als Straßenbegrünung sowie in 
Grünflächen 
▪ Wahl klimaresistenter Arten 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme C 14 Überarbeitung Seitenberei-
che 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurz- bis langfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 100.000 € (KoFi Nr. 3.5.5)  
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
39 
 
 
C 13  |  AUSBAU GRÜNER HAUPTWEGEVERBINDUNGEN 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Ausbau der Grünvernetzung zwischen den einzelnen Stadttei-
len 
▪ Sicherung kurzer Wege 
▪ Ergänzung des Fuß- und Radwegenetzes 
▪  Ausbau der Erholungswege 
Merkmale / Beschreibung ▪ Ausbau der Grünen Hauptwege Nr. 1 Haseuferweg und Nr. 13 
Zur Schinkelbergwiese 
▪ Abschnittsweise Sanierung und Ausbau der vorhandenen 
Wege 
▪ Sicherstellung der guten Erreichbarkeit und Verknüpfung mit 
angrenzenden Nutzungen, bspw. Hasespielplatz 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Berücksichtigung des Konzepts: Grüne Hauptwege zur Naher-
holung – Erholungswegekonzept für Fußgänger und Radfah-
rer (2016) 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Noch nicht bestimmbar 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
40 
 
 
C 14  |  ÜBERARBEITUNG SEITENBEREICHE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Sicherung kurzer Wege 
▪ Verbesserung des Fuß- und Radwegenetzes 
▪  Ausbau der Barrierefreiheit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Sanierung/Neugestaltung vorhandener Seitenbereiche 
▪ Sicherung eines barrierefreien Ausbaus 
▪ Bei Verlagerung von Parkständen in die Fahrbahn Zuschlag 
der Flächen zum Gehweg 
▪ Prüfung ergänzender Möblierungselemente 
▪ Vereinheitlichung der Gestaltung 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme B 04 Verlagerung von Parkstän-
den 
▪ Kombination mit Maßnahme B 13 Radanlehnbügeln 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurz- bis mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi 3.4.7, 3.6) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
41 
 
 
C 15  |  ÜBERARBEITUNG SEITENBEREICH TANNENBURGSTRASSE 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Sicherung kurzer Wege 
▪ Verbesserung des Fuß- und Radwegenetzes 
▪  Ausbau der Barrierefreiheit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Sanierung/Neugestaltung vorhandener Seitenbereiche 
▪ Sicherung eines barrierefreien Ausbaus 
▪ Bei Verlagerung von Parkständen in die Fahrbahn Zuschlag 
der Flächen zum Gehweg 
▪ Prüfung eines angemessenen Umgangs mit oberirdischen 
Baumwurzeln 
▪ Vereinheitlichung der Gestaltung 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi 3.4.7, 3.6) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
42 
 
 
C 16  |  GESTALTUNG BAHNUNTERFÜHRUNGEN 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 
▪ Sicherstellung kurzer Wege im Stadtteil für Fußgänger 
▪ Aufwertung des öffentlichen Raumes 
▪ Vermeidung von Angsträumen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Gestalterische Aufwertung der Bahnunterführungen (Thomas-
burg-, Ost-, Kreuz-. Schützen und Tiefstraße)  
▪ Farbliche Gestaltung 
▪ Angepasste Beleuchtung 
▪ Schaffung eines Wiedererkennungswertes 
▪ Denkbare Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kombination mit Maßnahme B 09 
▪ Berücksichtigung der Beteiligungsergebnisse vom 01.12.2020 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurz- bis mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Je 50.000 € (KoFi 3.4.5) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
43 
 
 
C 17  |  KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Steigerung der Identifikation mit dem Stadtteil 
▪ Attraktivierung des öffentlichen Raumes 
Merkmale / Beschreibung ▪ Installation der ehemaligen Stützen der Schinkelbrücke im öf-
fentlichen Raum 
▪ Suche eines geeigneten Standortes  
▪ Inszenierung durch bspw. Beleuchtungselemente oder Infor-
mationstafel 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Prüfung von Flächenverfügbarkeiten 
▪ Beteiligung der Öffentlichkeit 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 25.000 € (KoFi Nr. 3.8) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
44 
 
 
C 18  |  GESTALTUNG GROSSSPIELPLATZ HASEPARK 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Schaffund von wohnortnahen Freizeitaktivitäten 
Merkmale / Beschreibung ▪ Errichtung eines Parks auf dem ehemaligen Klöcknergelände 
▪ Schaffung öffentlicher Grünflächen in Kombination mit ver-
schiedenen Freizeitangeboten 
▪ Anlegen eines attraktiven Großspielplatzes mit Angeboten für 
verschiedene Altersklassen 
▪ Berücksichtigung notwendiger Ausschilderung sowie Errich-
tung einer WC-Anlage 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum umgesetzt 
 
Kosten 
Kostenannahme 920.000 € (KoFi Nr. 3.5.4.1) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
45 
 
 
C 19  |  GESTALTUNG KINDERSPIELPLATZ GRENZWEG 
 
Handlungsfeld C | Öffentliche und private Freiflächen 
Ziele ▪ Verbesserung des Freiflächenangebots 
▪ Attraktivierung von Spiel- und Aufenthaltsorten 
▪ Verbesserung der Erreichbarkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Erhalt als Kinderspielplatz  
▪ Neugestaltung der Freiflächen 
▪ Erneuerung des Mobiliars und der Spielgeräte 
▪ Sicherstellung sozialer Kontrolle  
Voraussetzungen, Abhängigkeiten  
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum umgesetzt 
 
Kosten 
Kostenannahme 70.000 € (KoFi Nr. 3.5.4.4) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
46 
 
 
D 01  |  SCHAFFUNG INTEGRATIONS- UND KREATIVZENTRUM 
 
Handlungsfeld D | Soziales und Gemeinschaft 
Ziele ▪ Stärkung der Gemeinschaft 
▪ Zusammenbringen verschiedener Kulturen und Generationen 
▪ Ausbau der sozialen Infrastruktur 
Merkmale / Beschreibung ▪ Ergänzung der bestehenden sozialen Angebote durch Integra-
tions- und Kreativzentrum 
▪ Angebot gemeinsamer Tätigkeiten im Bereich Kreativität, 
Handwerk und Bildung, Bsp. Integration Stadtteilwerkstatt 
▪ Kombination mit Begegnungsmöglichkeiten (Stadtteilküche, 
Café, etc.), Informationsmöglichkeiten, Möglichkeiten der 
Qualifizierung (Spracherwerb, Büroräume, etc.) 
▪ Wahl eines geeigneten Standortes in zentraler Lage im Stadt-
teil (Prüfung der Möglichkeit von ggf. Zwischennutzungen 
bspw. in Schützenstraße) 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Prüfung der vorhandenen Angebotsinfrastruktur zur Ableitung 
von Bedarfen 
▪ Enge Kooperation mit IHK, Jobcenter, Ostbunker, Jugend - und 
Sozialarbeit, Integrationsbeauftragten sowie vorhandenen 
Einrichtungen 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum langfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 800.000 € (KoFi Nr. 4.1.1) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
47 
 
 
D 02  |  ERGÄNZUNG DES JUGENDTREFFS OSTBUNKER 
 
Handlungsfeld D | Soziales und Gemeinschaft 
Ziele ▪ Stärkung der Gemeinschaft 
▪ Zusammenbringen verschiedener Kulturen  
▪ Ausbau der sozialen Infrastruktur 
Merkmale / Beschreibung ▪ Ergänzung der bestehenden sozialen Angebote im Jugendtreff 
Ostbunker  
▪ Ausstattung der Räumlichkeiten 
▪ Schaffung niederschwelliger Angebote 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Enge Kooperation mit IHK, Jobcenter, Ostbunker, Jugend- und 
Sozialarbeit, Integrationsbeauftragten 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme 50.000 € (KoFi Nr. 4.1.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
48 
 
 
D 03  |  BÜRGERBETEILIGUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 
Handlungsfeld D | Soziales und Gemeinschaft 
Ziele ▪ Stärkung der Gemeinschaft 
▪ Zusammenbringen verschiedener Kulturen  
▪ Stärkung der Beteiligungskultur 
▪ Sicherung der Mitwirkungsmöglichkeit 
Merkmale / Beschreibung ▪ Einrichten eines Quartiersmanagement als zentrale Anlauf-
stelle im Stadtteilbüro (seit November 2020 laufend) 
▪ Laufende Information der Bevölkerung über verschiedene Ka-
näle (Stadtteilzeitung, Homepage, etc.) 
▪ Durchführung von thematischen Beteiligungsveranstaltungen 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Enge Kooperation mit sozialen Trägern und zentralen Stadt-
teilakteuren 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum laufend 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 1.3) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
  

 
49 
 
 
E 01  |  MODERNISIERUNG UND SANIERUNG BESTANDSGEBÄUDE 
 
Handlungsfeld E | Planung und Management 
Ziele ▪ Gestalterische Aufwertung der Baustrukturen 
▪ Aufwertung des Stadtbildes  
▪ Vermeidung von Trading-Down-Prozessen durch frühzeitige Sanie-
rungen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Modernisierung und Sanierung einzelner Bestandsgebäude 
▪ Förderung privater Sanierungsmaßnahmen 
▪ Zentrale Problemstellungen: energetische Gestaltung, Barrierefrei-
heit 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kooperation mit privaten Eigentümern 
▪ Bewerbung von Fördermöglichkeiten 
▪ Berücksichtigung Modernisierungsrichtlinie 
Maßnahmenträger Eigentümer 
Finanzierung Eigentümer, Stadt Osnabrück, weitere Kostenträger 
Realisierungszeitraum laufend, kurz- bis mittelfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme (KoFi Nr. 4.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF (einzelfallabhängig), energetische Förderprogramme 
 
  

 
50 
 
 
E 02  |  STANDORTMANAGEMENT FÜR GEWERBLICHE ENTWICKLUNGEN 
 
Handlungsfeld E | Planung und Management 
Ziele ▪ Stärkung der lokalen Ökonomie 
▪ Unterstützung von Existenzgründungen 
▪ Sicherstellung eines Branchenmix 
▪ Vorbeugung von Leerständen 
Merkmale / Beschreibung ▪ Etablierung einer Beratungsstelle für Gewerbetreibende oder 
Existenzgründer 
▪ Unterstützung insbesondere lokaler, ethnischer Ökonomie 
▪ Beratung von Zwischennutzungen, Zusammenlegen von Ge-
werbeflächen, Umsetzung von pop-up-stores, etc.  
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kooperation mit Quartiersmanagement 
▪ Bewerbung von Beratungsangeboten 
Maßnahmenträger Stadt Osnabrück 
Finanzierung Stadt Osnabrück 
Realisierungszeitraum kurzfristig 
 
Kosten 
Kostenannahme Kombination mit laufendem Quartiersmanagement, Wirtschafts-
förderung 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 
  

 
51 
 
 
E 03  |  VERFÜGUNGSFONDS 
 
Handlungsfeld E | Planung und Management 
Ziele ▪ Belebung des Stadtteils 
▪ Förderung privater Investition 
▪ Stärkung der Gemeinschaft 
Merkmale / Beschreibung ▪ Einrichten eines Fonds zur Unterstützung wichtiger Maßnah-
men im Stadtteil (z.B. Veranstaltungen, kleinere Aufwertung, 
etc.) 
▪ Entscheidung über die Verwendung von Geldmitteln in der 
Vernetzungsrunde 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten ▪ Kooperation zwischen Privaten und der Stadt Osnabrück 
Maßnahmenträger Bürger*innen, Akteure vor Ort 
Finanzierung Stadt Osnabrück, Antragsteller 
Realisierungszeitraum laufend 
 
Kosten 
Kostenannahme Jährlich 5.000 € (KoFi Nr. 1.2) 
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben  
Eigenanteil  
Förderprogramm R-StBauF 
 

bis einschl. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summe
€ € € € € € €
Einzahlungen (+)
61 anteil. Förderm. zu Teilsumme KoFi 3.4 und 3.6 697.000,00 697.000,00
61 anteil. Förderm. zu Teilsumme KoFi 3.5 557.500,00 557.500,00
23 anteil. Fördermi. Zu KoFi 4.1.3 633.333,33 633.333,33
61 übrige Fördermittel Sanierungsgebiet 378.533,36 378.533,36
0,00
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.266.366,69 0,00 2.266.366,69
Auszahlungen (-)
61 Teilsumme KoFi 3.4 und 3.6 -1.045.500,00 -1.045.500,00
61 Teilsumme KoFi 3.5 -836.250,00 -836.250,00
23 KoFi 4.1.3 -950.000,00 -950.000,00
61 übrige Ansätze lt. KoFi -567.800,04 -567.800,04
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.399.550,04 0,00 -3.399.550,04
Entlastung (+)/Belastung (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.133.183,35 0,00 -1.133.183,35
Folgekosten Teilsumme KoFi 3.4 und 3.6 25 Jahre ND Folgekosten Teilsumme KoFi 3.5 13 Jahre ND Folgekosten KoFi 4.1.3 40
jährlich jährlich jährlich
- € - - € - - € -
Aufl.Erträge Sonderposten 27.880,00 Aufl.Erträge 42.884,62 Aufl.Erträge 15.833,33
Zinsen -5.227,50 Zinsen -4.181,25 Zinsen -4.750,00
Abschreibungen -41.820,00 Abschreibungen -64.326,92 Abschreibungen -23.750,00
… … …
-19.167,50 -25.623,56 -12.666,67 Gesamt -57.457,72
Nachrichtlich: Mittelveranschlagung
bis einschl. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Summe
€ € € € € € €
Einzahlungen laut KoFi 2026 2.266.366,69 2.266.366,69
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 2.266.366,69 0,00 0,00 2.266.366,69
Auszahlungen lt. KoFi 2026 -3.399.550,04 -3.399.550,04
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 -3.399.550,04 0,00 0,00 -3.399.550,04
bereits berücksichtigt HH 2026 0,00 0,00 0,00 -1.133.183,35 0,00 0,00 -1.133.183,35
Gesamtsumme 0,00 0,00 0,00 -1.133.183,35 0,00 0,00 -1.133.183,35
 
Anlage
PositionenOE
 Finanzielle Auswirkungen - investiv (VO/2025/4807)
Summe
Folgekosten
(+ = Erträge; - = Aufwendungen)
Summe
Folgekosten
(+ = Erträge; - = 
Aufwendungen)
Bemerkungen:
Einzahlungen (+)
Auszahlungen (-)
Gesamt
OE
OE investiv
OE
Folgekosten
(+ = Erträge; - = 
Aufwendungen)
Summe
OE