WLAN Innenstadt Sachstand
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2645
Datum: 2023-11-21
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 14.11.2023 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2645
öffentlich
WLAN Innenstadt Sachstand
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 30.11.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Digitalisierung aktiv gestalten
Sachverhalt:
In der Ratssitzung vom 05.07.2022 (VO/2022/0915) wurde die Verwaltung beauftragt, an 22 
zentralen und belebten Orten in Osnabrück freies WLAN zur Verfügung zu stellen.
Der Fachdienst Geodaten hat zur anteiligen Finanzierung erfolgreich Fördermittel aus der 
Richtlinie „Hot Spot – Niedersachsen“ bei der NBank einwerben können und am 21.03.2023 
die Firma Röschlau mit der technischen Umsetzung beauftragt.
Folgende Punkte erschweren die Umsetzung: 
-sehr viele Einzelstandorte die zu erschließen sind
-Standorte teils schwer zu erschließen durch 
Baumbestand
Straßen
Fluss
Denkmalschutz 
-städtische Gebäude nur an wenigen Standorten verfügbar
-Gestattungsverträge mit Privateigentümern von Gebäuden müssen geschlossen werden
-nicht alle Eigentümer sind dem Projekt positiv zugewandt, daher führten viele Gespräche 
trotz intensivem Austausch nicht zum erhofften Abschluss eines Gestattungsvertrages
-hoher zeitlicher Aufwand durch Mehrfachbegehung der Standorte 
-technische Vorgaben erschweren und verzögern die Umsetzung
Trotz dieser Herausforderungen konnten bislang 15 Standorte erfolgreich umgesetzt werden. 
Eine Gesamtliste mit Einzelheiten zum Umsetzungsstand ist der Anlagen 1 zu entnehmen. 
Weitere 4 Standorte befinden sich noch in der Planungs- und Umsetzungsphase. Lediglich 3 
Standorte sind nicht realisierbar. 
Die Fördermittel werden vollumfänglich in Anspruch genommen, nach Abschluss der 
Maßnahme erfolgt eine erneute Mitteilungsvorlage unter Benennung der finalen Standorte 
und ergänzenden Informationen.
Gez. Bohne
Anlage/n:
Anlage 1 – Tabelle zum Sachstand WLAN Innenstadt
Anlage 2 – Kartendarstellung Sachstand WLAN Innenstadt
Standort Erg. NAME Realisierung Anzahl Accesspoints Inbetriebnahme Bemerkung
1 Altstadtbahnhof
E.-M.-Remarque-Ring 
40 | Bike Tower 1
Der APL (Abschlusspunkt Linientechnik) muss noch erweitert werden, zudem ist die 
Installation aufgrund technischer Vorgaben nur durch Fachfirmen durchzuführen. Eine finale 
Inbetriebnahme ist im Februar 2024 zu erwarten.
2 Lagerhalle
Rolandsmauer 26 | 
Lagerhalle 15 Jul. 23
3 Nikolaiort
Nikolaiort 7-9 | 
Schäffer 4 Aug. 23
4 Landgericht
Neumarkt 1 | Hoff 
Hasehaus 2 Aug. 23
5 Herrenteichswall - - -
Aufgrund der erhöhten Lage des Herrenteichswall, umgeben von Bäumen und der Hase, 
konnte trotz intensivem Austausch keine zufridenstellende technische Lösung erarbeitet 
werden. Es wird daher von der Erschließung dieses Standortes abgesehen. 
6 Neumarkt ÖPNV
Neumarkt 10 | SWO 
Mobil 1 Nov. 23
7 a Kamppromenade "Traingel" Kamp | WestInvest 2
b Kamppromenade "Trapez" Kamp | WestInvest 2
c Kamppromenade "Haus Müller" Kamp | WestInvest 2
8 Adolf-Reichwein-Platz
An der 
Katharinenkirch 1 | 
Grüner Jäger 2 Jul. 23
9 Schlossgarten
Hans-Böckler-Str. 12 | 
Ratsgmnasium 3 Jul. 23
10 Ledenhof
Am Ledenhof 2 | 
Deutsche 
Friedensstiftung 1 Jul. 23
11 Haus der Jugend
Große Gildewart 6-9 | 
Haus der Jugend 1 Aug. 23
12 Katharinenkirche (Wochenmarkt)
An der 
Katharinenkirch 1 | 
Grüner Jäger 1 Jul. 23
13 Johanniskirche (Wochenmarkt)
Johannisstraße 91 | 
Caritasverband 2 Jul. 23
14 Dom (Wochenmarkt)
Der gesamte Bereich ist denkmalgeschützt, zudem ist der Parkplatzbereich von Bäumen 
umgeben. Eine flächendeckende Erschließung durch umliegende Gebäude unter 
Berücksichtigung des Denkmalschutzes ist technisch nicht umsetzbar. 
Alternativüberlegungen müssten intensivst geprüft werden und sind zudem mit erheblichen 
Baukosten verbunden. Eine Realisierung im Rahmen dieses Projektes mit geringem 
Investitiosnvolumen im begrenzten Förderzeitraum ist nicht umsetzbar. Zur Realisierung 
dieses Standortes müsste ein eigenes Projekt initiiert werden. 
15 Rosenplatz
Rosenplatz 20 | 
Rosenplatzschule 2 Aug. 23
16 Bahnhofsvorplatz
Theodor-Heuss-Platz 
2 |Hotel Best Western 2 Aug. 23
17 Raiffeisenplatz - - -
Ebenfalls umgeben von Bäumen, Straßen und der Hase ist hier eine flächendeckende 
Erschließung des Platzes technisch nicht umsetzbar. Es wird daher von der Erschließung 
dieses Standortes abgesehen.  
18 Salzmarkt
Bischofsstraße 28 | 
MHO 1 Aug. 23
19 Neue Schule/Verwaltungsgericht
Hakenstraße 10-11 | 
Hauptschule 
Innenstadt 1 Jul. 23
20 Kamp ÖPNV Kamp | WestInvest 2 siehe 7
21 a Theater
Domhof 10-11 | 
Theater 
Konkrete Umsetzungsplanung zum Theater ausstehend, Realisierung zeitnah nach finaler 
Klärung möglich. 
b Theatervorplatz
Domhof 4c | DIAKO 
Dienstleistungs 
GmbH 2 Mai. 23
22 Dom ÖPNV Domhof 2 | HHO 1 Okt. 23
An der Kamppromenade wird die Erschließung über 3 Gebäude realisiert, ein 
unterschriebener Gestattungsvertrag liegt noch nicht vor, zudem sind aufgrund technischer 
Vorgaben externe Firmen zu beauftragen. Eine finale Inbetriebnahme ist im Februar 2024 zu 
erwarten.