Erschließungsstraße Wissenschaftspark
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/6310
Datum: 2020-12-11
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 04.12.2020 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/6310
öffentlich
Erschließungsstraße Wissenschaftspark
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Verwaltungsausschuss 15.12.2020 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 15.12.2020 Ö Entscheidung
Beschluss:
Der Rat beauftragt die Verwaltung damit, die Maßnahme „Erschließung Wissenschaftspark“ 
gemäß der in den Erläuterungen beschriebenen Variante 1 zwei Bauabschnitte (Baubeginn 
für Knoten Natruper Straße September 2021) durchzuführen.
Die zur Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Mittel werden hiermit freigegeben. Darüber 
hinaus werden die Mittel im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2021 freigegeben.
Zugleich werden Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2021 für das Jahr 2022 i.H.v. 
2.000.000,00 € und für das Jahr 2023 i.H.v. 1.000.000,00 € genehmigt.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja
Nein
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) € €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € -4.000.000,00 €
Summe € - 4.000.000,00 €
Folgekosten (jährlich)  220.000,00 €
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf die Jahre 2021 – 2023.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
X Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.
Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt
werden (Deckungsposition s. u.).
X Es werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.000.000,00 € für 
das Jahr 2022 und i.H. v, 1.000.000,00 € für das Jahr 2023 in Anspruch genommen.
Deckungsposition (nähere Erläuterung s. Sachverhalt)
Produkt/Investitionsmaßnahme Betrag
€
 €
                                                           Seite: 2/3
 
B. Personelle Auswirkungen: Keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: Keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
positiv
negativ
X keine
E. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
Entscheidung für die Variante 2 (dargestellt im Sachverhalt).
F. Beteiligte Stellen: 
FB Finanzen und Controlling
FB Städtebau
FB Umwelt und Klimaschutz
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Mit Beschluss vom 11.02.2020 hat der Rat der Stadt Osnabrück den Bau der sog. 
Erschließungsstraße für den Wissenschafts- und Wohnpark Scharnhorstkaserne zwischen 
der Natruper Straße und der Sedanstraße beschlossen.
Der zugehörige Beschluss zur Dimensionierung der erforderlichen Lärmschutzanlage 
erfolgte ebenfalls durch den Rat in seiner Sitzung am 07.07.2020.
Beiden Beschlüssen lagen jeweils Teile der bereits fertiggestellten Vorplanung zugrunde. Die 
Vorplanung als Ganzes ist seitdem in Bearbeitung. So werden derzeit die noch offenen 
Fragen zum grundsätzlichen Entwässerungskonzept, zur hydraulischen Ertüchtigung und 
Teilverrohrung des Güntkebaches, zur baulichen Ausführung der Lärmschutzeinrichtungen 
sowie zur Lage, Ausführung und fußläufigen Anbindung der neu anzulegenden Haltestellen 
bearbeitet. 
Auch die Abstimmung mit den Belangen der Stadtwerke Osnabrück (SWO) und zum evtl. 
erforderlichen Grunderwerb sind noch nicht abgeschlossen.
Über die planerischen Anforderungen hinaus sind zu den Themen 
„Entwässerungskonzept(1)“ und „Lärmschutzeinrichtungen (2)“ entsprechende 
Genehmigungsverfahren notwendig, die von ihrer zeitlichen Auswirkung nur schlecht 
eingeschätzt werden können.
Unter diesen Voraussetzungen ist es unmöglich, die Planung für die gesamte 
Baumaßnahme bis zum Sommer ausschreibungsreif abzuschließen und mit dem Bau im 
September 2021 zu beginnen.
Daraus ergeben sich für das weitere Vorgehen grundsätzlich 2 Varianten:
Variante 1: Baubeginn nach Ausschreibung des Knotenpunktes Natruper Straße als 
Teilabschnitt im September 2021 
                                                           Seite: 3/3
Weitestgehend unabhängig von den für die Gesamtmaßnahme noch ausstehenden 
Planungen und Genehmigungen zur Entwässerung und zum Lärmschutz kann der 
Knotenpunkt mit der Natruper Straße vorab durchgeplant und ausgeschrieben werden.
Die Ausschreibung der Erschließungsstraße selbst würde dann in einem separaten 
Vergabeverfahren nach Erhalt aller Genehmigungen und Abschluss der vollständigen 
Planung erfolgen.
Um zeitliche Lücken zwischen den beiden Bauabschnitten zu minimieren und um die 
folgenden Termine (deduktiv ermittelt) einhalten zu können, müssen die Genehmigungen 
zwingend zum 15.07.2021 vorliegen:
Baubeginn Kreuzung:                    01.09.2021
Fertigstellung Kreuzung:              31.12.2021 (inkl. Wetter und Weihnachten)
Baubeginn Erschließungsstraße:              01.01.2022
Ausschreibung veröffentlichen:               01.10.2021
Ausführungsplanung beginnen:                01.08.2021
Genehmigungen (1,2) liegen vor:                   15.07.2021
Genehmigungsplanungen (1,2) liegen vor: 01.06.2021
Genehmigungszeitraum: 6 Wochen                        
Letztlich müssen dann auch die Belange der SWO in einem Parallelverfahren geregelt 
werden.
Variante 2: Ausschreibung der Gesamtmaßnahme mit Baubeginn nicht vor dem 
Frühjahr 2022 
Eine Ausschreibung der Gesamtmaßnahme nach Erhalt aller Genehmigungen und 
Abschluss der vollständigen Planung hätte zur Folge, dass die Bauarbeiten ohne zeitliche 
Verzögerungen für die komplette Maßnahme erfolgen könnten (s. Anlage 2). 
Gez. Fillep Gez. Ohde
Anlagen:
Übersicht der Ausgaben und Einnahmen Wissenschaftspark
Zeitplan Wissenschaftspark
Lageplan Wissenschaftspark
Bereits veranschlagte Mittel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Summe
€ € € € € € € €
Einzahlungen (+)
62 0,00
62
62
0,00
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen (-)
62 Wissenschaftspark Natrupe-Sedanstraße -1.000.000,00-2.000.000,00-1.000.000,00 -4.000.000,00
62
62
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 -1.000.000,00-2.000.000,00-1.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00
Entlastung (+)/Belastung (-) 0,00 0,00 -1.000.000,00 -2.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00
Folgekosten
jährlich
- € -
Aufl.Erträge Sonderposten
Zinsen -60.000,00
Abschreibungen -160.000,00
Instandhaltung/Wartung
Betriebs-/Servicekosten
Personalkosten
…
-220.000,00
Nachrichtlich: Mittelveranschlagung
2019 2020 2021 2022 2023 Summe
€ € € € € €
bereits berücksichtigt
noch zu veranschlagende Mittel
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bereits berücksichtigt
noch zu veranschlagende Mittel
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bereits berücksichtigt
noch zu veranschlagende Mittel
Gesamtsumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Anlage
 Finanzielle Auswirkungen - investiv (VO/2020/6310)
OE Positionen
OE Folgekosten
(+ = Erträge; - = Aufwendungen)
Bemerkungen:
Summe
OE investiv
Einzahlungen (+)
Auszahlungen (-)
Gesamt
Nr. Vorgangsname Verantwortlich Dauer Anfang Ende 
1 Planungsphase 240 Tage? Mon 02.11.20 Fre 01.10.21 
2 Kickoff-Gespräch Info/Alle 1 Tag Fre 13.11.20 Fre 13.11.20 
3 Grundlagendaten 40 Tage Mon 16.11.20 Fre 08.01.21 
4 Bestandsunterlagen der Stadt Stadt 3 Tage Mon 16.11.20 Mit 18.11.20 
5 Vermessungsdaten FD Geodaten 1 Tag Mon 16.11.20 Mon 16.11.20 
6 Vorplanung Verkehrsanlagen IPW 1 Tag Mit 18.11.20 Mit 18.11.20 
7 Bodengutachten OWS 1 Tag Mit 18.11.20 Mit 18.11.20 
8 Bestandsunterlagen der  SWO (Vorh. gepl. 
Versorgunsleitungen, Einmessungsskizzen, 
Beleuchtungspläne) 
SWO 10 Tage Mon 16.11.20 Fre 27.11.20 
9 Aufbereitung der Vermessungsdaten pbh 15 Tage Die 17.11.20 Mon 07.12.20 
10 Weihnachten/Betriebsurlaub pbh 15 Tage Mon 21.12.20 Fre 08.01.21 
11 
12 Planung Wasserwirtschaft pbh 190 Tage Mon 11.01.21 Fre 01.10.21 
13 Vorplanung Wasserwirtschaft pbh 20 Tage Mon 11.01.21 Fre 05.02.21 
14 Prüfung/Freigabe AG Stadt/SWO 10 Tage Mon 08.02.21 Fre 19.02.21 
15 Entwurfsplanung Wasserwirtschaft pbh 60 Tage Mon 22.02.21 Fre 14.05.21 
16 Prüfung/Freigabe AG Stadt/SWO 10 Tage Mon 17.05.21 Fre 28.05.21 
17 Vorstellung Planung in KOST pbh 1 Tag Don 03.06.21 Don 03.06.21 
18 Aufstellen Genehmigungsunterlagen pbh 10 Tage Mon 31.05.21 Fre 11.06.21 
19 Genehmigungszeitraum 30 Tage Mon 14.06.21 Fre 23.07.21 
20 Ausführungsplanung Wasserwirtschaft pbh 35 Tage Mon 26.07.21 Fre 10.09.21 
21 Prüfung/Freigabe AG Stadt/SWO 15 Tage Mon 13.09.21 Fre 01.10.21 
22 
23 Planung Verkehrsanlagen pbh 198 Tage Die 08.12.20 Don 09.09.21 
24 Aufbereitung der Vorplanung Verkehrsanlagen pbh 15 Tage Die 08.12.20 Mon 28.12.20 
25 Entwurfsplanung Verkehrsanlagen pbh 90 Tage Mon 11.01.21 Fre 14.05.21 
26 Abstimmung Planung Bushaltestellen mit der PlaNOS pbh 15 Tage Mon 01.03.21 Fre 19.03.21 
27 Prüfung/Freigabe AG Stadt/SWO 10 Tage Mon 17.05.21 Fre 28.05.21 
28 Vorstellung Planung in KOST pbh 1 Tag Don 03.06.21 Don 03.06.21 
29 Ausführungsplanung Verkehrsanlagen pbh 55 Tage Fre 04.06.21 Don 19.08.21 
30 Prüfung/Freigabe AG Stadt/SWO 15 Tage Fre 20.08.21 Don 09.09.21 
31 
32 Planung Lärmschutzwände IPW 143 Tage? Mon 02.11.20 Mit 19.05.21 
33 Vorplanung IPW 1 Tag? Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 
34 Entwurfsplanung IPW 1 Tag? Mon 17.05.21 Mon 17.05.21 
35 Genehmigungsverfahren IPW 1 Tag? Die 18.05.21 Die 18.05.21 
36 Ausführungsplanung IPW 1 Tag? Mit 19.05.21 Mit 19.05.21 
37 
38 Ausschreibungsphase 74 Tage Mon 04.10.21 Don 13.01.22 
39 Ausschreibung Verkehrsanlagen und 
Wasserwirtschaft 
pbh 74 Tage Mon 04.10.21 Don 13.01.22 
40 Erstellung der Ausschreibungsunterlagen pbh 60 Tage Mon 04.10.21 Fre 24.12.21 
41 Prüfung/Freigabe AG Stadt/SWO 8 Tage Mon 27.12.21 Mit 05.01.22 
42 Einarbeitung Änderungen LV pbh 5 Tage Don 06.01.22 Mit 12.01.22 
43 Übergabe Leistungsverzeichnis an AG pbh 1 Tag Don 13.01.22 Don 13.01.22 
44 Ausschreibung Lärmschutzwände IPW 74 Tage Mon 04.10.21 Don 13.01.22 
45 Erstellung der Ausschreibungsunterlagen IPW 60 Tage Mon 04.10.21 Fre 24.12.21 
46 Prüfung/Freigabe AG Stadt 8 Tage Mon 27.12.21 Mit 05.01.22 
47 Einarbeitung Änderungen LV IPW 5 Tage Don 06.01.22 Mit 12.01.22 
48 Übergabe Leistungsverzeichnis an AG IPW 1 Tag Don 13.01.22 Don 13.01.22 
49 
50 Vergabephase (AG) Stadt 52 Tage Fre 14.01.22 Mon 28.03.22 
51 Versand der Ausschreibungsunterlagen Stadt 1 Tag Fre 14.01.22 Fre 14.01.22 
52 Angebotsfrist Stadt 24 Tage Mon 17.01.22 Don 17.02.22 
53 Submission Stadt 1 Tag Fre 18.02.22 Fre 18.02.22 
54 Angebotsauswertung Stadt 10 Tage Mon 21.02.22 Fre 04.03.22 
55 Auftragsvergabe und Stillhaltefrist Stadt 16 Tage Mon 07.03.22 Mon 28.03.22 
56 
57 Rodung Gehölze im Baustreckenbereich Info 75 Tage Mon 16.11.20 Fre 26.02.21 
58 Rodung Gehölze im Baustreckenbereich Info 107 Tage Fre 01.10.21 Mon 28.02.22 
59 
60 Bauausführung 240 Tage Die 29.03.22 Mon 27.02.23 
61 Bauvorbereitung und Bauausführung pbh 240 Tage Die 29.03.22 Mon 27.02.23 
13.11 
16.11 
18.11 
18.11 
16.11 27.11 
17.11 07.12 
21.12 08.01 
11.01 05.02 
08.02 19.02 
22.02 14.05 
17.05 28.05 
03.06 
31.05 11.06 
14.06 23.07 
26.07 10.09 
13.09 01.10 
08.12 28.12 
11.01 14.05 
01.03 19.03 
17.05 28.05 
03.06 
04.06 19.08 
20.08 09.09 
02.11 02.11 
17.05 17.05 
18.05 18.05 
19.05 19.05 
04.10 24.12 
27.12 05.01 
06.01 12.01 
13.01 
04.10 24.12 
27.12 05.01 
06.01 12.01 
13.01 
14.01 14.01 
17.01 17.02 
18.02 
21.02 04.03 
07.03 28.03 
16.11 26.02 
01.10 28.02 
29.03 27.02 
Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr 
4. Qtl, 2020 1. Qtl, 2021 2. Qtl, 2021 3. Qtl, 2021 4. Qtl, 2021 1. Qtl, 2022 2. Qtl, 2022 3. Qtl, 2022 4. Qtl, 2022 1. Qtl, 2023 2. Qtl, 2023 
Vorgang 
Meilenstein 
Sammelvorgang 
Rollup: Vorgang 
Rollup: Meilenstein 
Rollup: In Arbeit 
Unterbrechung 
Externe Vorgänge 
Projektsammelvorgang 
Gruppenkopf 
Inaktiver Meilenstein 
Inaktiver Sammelvorgang 
Manueller Vorgang 
Nur Dauer 
Manueller Sammelrollup 
Manueller Sammelvorgang 
Nur Anfang 
Nur Ende 
Externe Vorgänge 
Externer Meilenstein 
In Arbeit 
Stadt Osnabrück 
Erschließung Wissenschaftspark 
Vorläufige Ablaufplanung 
 
20134011 
Planungsbüro Hahm GmbH 
Osnabrück - Münster - Lübeck 
Tel: [TELEFONNUMMER ENTFERNT], Fax: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
E-Mail: [E-MAIL ENTFERNT] 
Seite 1 
\\DC01\daten\Al13\134\20134011 Stadt OS - Wissenschaftspark\Zeitplanung\2020-11-20 Zeitplanung Wissenschaftspark.mpp 
Stand: Mon 23.11.20 
30 A
H H
H
H
H (i) H (i)
1
1726
2832
3
49
352123
1513
1719
45
25 333137
43
5
3
41A41
2927
4749
46444240 39
1412 10864
47
4543413937359B9A7B7A5C5B5A2
11B11A
3836
34
121
202200205
198196194
203
1A
201A
190
201
1D
199
1E
188197
186A
1F
1
1G
186
195
2
9
3
8
2
9
7
4
65
178
176174A
2A
172D189
172C
1A187
172B
1
185
172A
11
2
9
183
1B
75
3
4
2220
21
1815B15A
109
343332313029282726
575048
76A
55
4653
4451
4249474045 Altersheim
Paracelsus Klinik
Markuskirche (ev.)
Kindergarten
18 193415
3418
3417
34243437
3439
3440
3436
3928
39293930 4110
4111
384385711 71273
74
115
56335634
34543461
37
17521
5616
629
341
5522
27
336
17514
17518
298 124296 1821295
17516
39113926
97
340
6052
2152
10014
2220
343
6049
5631
630
42 11
6023
421
1018
39/16
297
6041
17520
335
153 28
608
17515
6718337
399
309
1754
26
338 10022
3924
60
6051
304
310
806
5712
353
60
3925 5552
2121
10020 5620
307
311
1019
396
114
17522
23 25
312
607
308
313
1041
10010
1055 5550
306
631
303
10013
354
305
615294 12
3918bis
614
628
3927
299
55511022
678
6024
35
293
575
131
1023
10021
10025
1057
352
5523
6050
10024
1045
6713
611
5629
bis
5553
3910
398
612
339
36
3914
610
6719
6042
6046
14
6010
96
10018
6037100236716
39/15
3
6113
1056
1015
419
29
5435
593
5630
5444
54375534 5439
594
5347
595
591
59640660
6039 597
6025
5344
5520
5632
6029
5533
60266038
3477
3478
3472 3473
3471 34753470
71
3416
3479
3441 34603459
34663469
3481
3482
3413
3462
34633464
34473446
3448 3449
34433444
3450
34563457
3442
3445
3458
3414
3455
1048
634
5438
54465544
1517
2224
3453
67/1439/2139/1939/2339/20
Werbetafel
SchachtPumpwerk
BUS
Natruper Straße
Natruper Straße
Breite GüntkeJulius-Heywinkel-Weg
SudetenstraßeUrsula-Flick-StraßeUrsula-Flick-Straße
Ursula-Flick-Straße
Ursula-Flick-Straße
Friedrich-Janssen-Straße
Marie-Curie-StraßeSedanstraßeGluckstraße
R=∞R=2000+046.863R=375R=∞0+148.286 R=∞R=3750+435.205
R=∞0+683.0430+000.0000+020.0000+030.0000+040.0000+046.8810+050.0000+060.0000+070.0000+080.0000+090.0000+100.0000+110.0000+120.0000+130.0000+140.0000+148.4110+150.0000+160.0000+170.0000+210.0000+220.0000+230.0000+240.0000+250.0000+260.0000+270.0000+280.0000+290.0000+300.0000+310.000
0+490.0000+500.0000+510.0000+520.0000+530.0000+540.0000+550.0000+560.0000+570.0000+580.0000+590.0000+600.0000+610.0000+620.0000+630.0000+640.0000+650.0000+660.0000+670.0000+680.0000+683.326Ende der Baustrecke
Ende der Baustrecke
R=∞0+000.000
R=200R=∞0+013.809
Ende der BaustreckeEnde der Baustrecke
Ende der Baustrecke
Ende der BaustreckeBestandEnde der BaustreckeAlbert-Einstein-Straße
vorh. Bushaltestelle
vorh. Bushaltestellegepl. Bushaltestellen
BUSBUS
BUS
Fußgängerschleuse
LS-Wandüber Gehweg0+320.000
0+470.0000+480.000
0+330.0000+340.0000+350.0000+360.0000+370.0000+380.0000+390.0000+400.0000+410.0000+420.0000+430.0000+435.3300+440.0000+450.0000+460.0000+013.828
0+010.000
0+180.0000+190.0000+200.000
Ø32,00
1,502,503,002,501,50
1,502,503,00
2,003,252,003,252,00
2,502,003,252,003,252,003,252,003,25
3,002,506,502,503,00
3,002,503,253,253,252,503,003,002,506,502,50 2,501,50
2,50
3,00
m102040100
Nr.ÄnderungenDatumName 1 2 3 4 5
Lageplan mit LSW-SystemSoundkiller "extensiv"Anlage-Nr.       5Blatt-Nr.          1/1Maßstab 1:1000bearbeitetgezeichnetgeprüftgesehenDatumNameAufgestellt:        Osnabrück, den                Fachbereich Geodaten                und Verkehrsanlagen
Maßnahme
Pfad: H:\OS\216030\PLAENE\ST\VORPLANUNG\st_lp02_sedanstraße.dwg(Soundkiller_extensiv) - (V5-4-0)freigegebengeprüftWallenhorst, 2020-04-gezeichnetHbbearbeitetMoeZeichenDatumMarie-Curie-Str.4aTel.INGENIEURPLANUNGGmbH & Co.KG49134 Wallenhorst05407/880-0Fax[TELEFONNUMMER ENTFERNT]Entwurfsbearbeitung:2020-04
Fachbereich Geodatenund VerkehrsanlagenFachdienst Verkehrsanlagen
62-2161-4                Fachdienst Verkehrsanlagen
VORABZUGBearbeitungsstand vom:        2020-04-24
ZeichenerklärungFahrbahnFahrbahn Tempo 30BankettParkstreifenGehwegkombinierter Geh-/RadwegRadwegGrünflächeZufahrten
Bestand Fahrbahn
Bestand Gehweg
Bestand Radweg
Fahrbahn verkehrsberuhigter Bereich
Aufpflasterung
Sammelplatz für Mülltonnen
gepl. Baum
- Erschließung "Wissenschaftspark" -Vorplanung
Alle Überquerungsanlagen und Bushaltestellen werden barrierefreigemäß Vorgaben der Stadt Osnabrück ausgebildet.
Quelle:ALK und Vermessung:Stadt Osnabrück (erhalten Januar 2020)
Breiten für das LSW-SystemSoundkiller "extensiv"Geh-/Radwegkante0,10mRückenstütze0,50mPflanzstreifen1,30mSchottertragschicht0,50mPflanzstreifen2,00mUnterhaltungsweg2,40mGesamtbreite