Monitoring-Bericht "Digitaler Ausbau" zum 31.08.2020
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/5807
Datum: 2020-08-28
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 19.08.2020 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/5807
öffentlich
Monitoring-Bericht "Digitaler Ausbau" zum 31.08.2020
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 08.09.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Monitoring des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen
 
Das im zweiten Quartal 2019 eingeführte Monitoring ist mit dieser Vorlage erstmals aufgeteilt 
worden, um insbesondere den Themenkomplex Breitbandausbau bzw. digitale Infrastruktur 
deutlicher in den Fokus nehmen zu können.
Analog dem bisherigen Vorgehen sind Änderungen oder Anpassungen gegenüber dem 
letzten Monitoring in rot eingetragen. Die Kostenprognosen der zwei vorherigen 
Monitoringberichte sind ebenfalls eingefügt und sorgen für weitere Transparenz.
Finanziert mit öffentlichen Fördermitteln des Bundes und des Landes Niedersachsen sowie 
mit Eigenmitteln der Stadt Osnabrück erhalten Gewerbegebiete, Schulen und 
Privathaushalte direkte Glasfaseranschlüsse und haben damit die Möglichkeit, Bandbreiten 
im Gigabitbereich zu nutzen. 
Insgesamt erhalten beim bereits laufenden Ausbau 600 Adressen, die eine Versorgung von 
unter 30Mbit/s aufweisen, moderne Glasfaseranschlüsse. Das betrifft auch 51 Schulen, auf 
deren digitale Erschließung wir wegen der Corona-Pandemie aktuell ein besonderes 
Augenmerk gelegt haben. Bis zum Ende der Sommerferien dieses Jahres verfügen 90 
Prozent der förderfähigen Schulen über einen gigabitfähigen Anschluss. 
Seit August 2019 befindet sich die erste Stufe des Breitbandausbaus in konkreter 
Umsetzung. Insgesamt wurden bereits 40 Kilometer Glasfaser und 40 Kilometer Leerrohre 
neu verlegt. 100 Hausanschlüsse sind fertiggestellt. Eine mehrtägige Prüfung des 
Bundesfördermittelgebers Anfang Juli brachte keine Beanstandungen zutage, sodass wir – 
bestärkt in unseren Organisation- und Konzeptionsüberlegungen – optimistisch sind, das 
Projekt im Dezember 2021 abgeschlossen zu haben.
Das Ausschreibungsverfahren für den Breitbandausbau der Gewerbegebiete ist in 
Vorbereitung. Der Ausbau soll dann bis Ende 2023 erfolgt sein.
gez. Otte/Pötter gez. Bohne
 
Anlage:
Monitoring-Bericht „Digitaler Ausbau“ zum 31.08.2020
lfd.Nr. PSP-Element Investitionsmaßnahme förderfähig
Aktuell zur Verfügung 
stehende /
angemeldete Mittel 
(Plan)
Kostenprognose
IV. Quartal 2019
Kostenprognose
zum 31.05.2020
aktuelle Kostenprognose
zum 31.08.2020
Beginn Ende Betrag
1 7.000.877.710 Breitbandausbau ja Aug 19 Dez 21 9.050.000,00 € 8.400.000,00 € 8.400.000,00 € 8.400.000,00 €
Der aktuelle Zeitplan entspricht der neuesten Feinplanung des Auftragnehmers.
Der vorzeitige Baubeginn erfolgte im August 2019. Der Abschluss der 
Maßnahmen ist in Abstimmung mit dem Fördermittelgeber für den 31.12.2021 
avisiert.
Eine zwischenzeitlich stattgefundene Überprüfung durch den Fördermittelgeber 
verlief ohne Beanstandungen, sodass der  Projektverlauf wie vorgesehen 
fortgesetzt werden kann.
90 % der förderfähigen Schulen sind bis zum Ende der Sommerferien 
erschlossen.
Durch einen Wettbewerb im zweistufigen Auswahlverfahren mit 
vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb und Nutzung von Synergien seitens des 
Auftragnehmers wird der Kostenrahmen von kalkulierten 12,5 Mio. 
unterschritten.
Mittlerweile ist die Feinplanung weitestgehend abgeschlossen. Durch geänderte 
Trassenverläufe etc. liegen die Gesamtkosten der Maßnahme bei 8.296.992 
Euro. Dieser Betrag ist auch bei der AteneKOM zum endgültigen 
Zuwendungsbescheid eingereicht.
Der Bund übernimmt  4.148.496 Euro der Kosten. Das Land beteiligt sich mit 
1,88 Mio. am Ausbau.
2 7.000.877.710.100 Breitbandausbau - Gewerbe ja Apr 21 Dez 23 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 €
Die Fördermittel bei Bund und Land wurden beantragt und bewilligt. Mit dem 
Ausschreibungsverfahren wird noch in 2020 begonnen, mit dem Baubeginn ist 
ab 2021 zu rechnen. Die Gesamtmaßnahme soll am 31.12.2023 abgeschlossen 
sein.
Im Haushalt wurde eine Verpflichtungsermächtigung zunächst in Höhe von 12 
Mio. zur Auftragsvergabe berücksichtigt.
Aus dem Sonderaufruf Gewerbe wurden beim Bund acht Förderanträge in 
Gesamthöhe von 5,9 Mio. beantragt und bewilligt. Ebenfalls wurden acht 
Förderanträge als Konfinanzierung beim Land aus der Richtlinie Giganetzausbau 
NI in Gesamthöhe von 2,1 Mio. beantragt und bewilligt.
3 7.000.877.710.200 Breitbandausbau - graue Flecken ja Apr 24 Apr 26 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 €
Die Antragstellung zur Inanspruchnahme der Fördermittel von Bund und Land 
soll im Herbst 2022 erfolgen, das Ausschreibungsverfahren in 2023. Baubeginn 
ab 2024.
Noch keine konkreteren Kostenschätzungen möglich, 
Verpflichtungsermächtigung in Gesamthöhe in 2023 erforderlich.
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. (1) = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss (2) = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss
= Handlungsbedarf (3) = Handlungsbedarf
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. (4) = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
je nachdem in welche Richtung der Pfeil zeigen soll in der Spalte G und I 1,2,3 
oder 4 eingeben
 
Monitoring 31.08.2020
Zeitplan-Bau Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf