Stand der Planungen für die Sportanlage „Am Zuschlag“ / Anfrage der Gruppe Grüne/SPD/Volt - Antwort der Verwaltung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2025/4681-01
Datum: 2025-09-01
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/3 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2025/4681-01 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Stand der Planungen für die Sportanlage „Am Zuschlag“ / Anfrage der 
Gruppe Grüne/SPD/Volt - Antwort der Verwaltung 
 
Datum: 27.08.2025 
 Vorstand für Bildung, Kultur und Familie 
Federführung: Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Schul- und Sportausschuss (Kenntnisnahme) 11.09.2025 Ö  
 
 
 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er: 
nicht zutreffend 
 
Sachverhalt: 
  
Auf Grundlage der Ratsbeschlüsse aus dem Jahr 2022 zur Umstrukturierung und 
Modernisierung der Sportinfrastruktur im Schinkel wurde unter anderem auch die Sanierung 
der Sportanlage „Am Zuschlag“ beschlossen. Ziel ist es, dort unter anderem ein neues 
Funktionsgebäude sowie einen Kunstrasenplatz zu realisieren. 
  
Die Maßnahmen an der Sportanlage „Gretescher Weg“ sind mittlerweile abgeschlossen. 
Damit steht nun die Umsetzung an der Sportanlage „Am Zuschlag“ als nächster Schritt an. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:  
  
1. Wie sehen die konkreten Bauplanungen für das Funktionsgebäude und den 
Kunstrasenplatz auf der Anlage „Am Zuschlag“ aus? 
  
Die im Zuge des abgelehnten Förderantrags aus dem Jahr 2023 erstellte 
Vorentwurfsplanung für das Funktionsgebäude wurde nochmals überarbeitet und mit den 
beteiligten Vereinen abgestimmt (siehe Anlage 1). Sobald der Planungsbeschluss vorliegt, 
kann mit der Entwurfs- und Genehmigungsplanung begonnen werden. 
Die aktuelle Planskizze, die Inhalt des Bauantrags zur Baumaßnahme auf der 
Sportfreianlage war, ist ebenfalls als Anlage (2) beigefügt. 
  
2. Wird das geplante Funktionsgebäude künftig von allen drei Vereinen auf der Anlage 
(VfB Schinkel, SC Türkgücü und OSC Tigers) genutzt, welche Überlegungen gibt es 
hinsichtlich der Verteilung der Platzzeiten und ist beabsichtigt, dass die Anlage wieder 
 
2/3 
in die Pflege und Unterhaltung des Fachdienstes Sport übergeht? 
Das geplante Funktionsgebäude soll nach Fertigstellung von allen drei Vereinen (VfB 
Schinkel, SC Türkgücü und OSC Tigers) als Heimstätte genutzt werden. 
Als das Funktionsgebäudes zu Beginn der Planungen (2023/2024) noch mittels Förderungen 
errichtet werden sollte, haben bereits Gespräche mit den einzelnen Vereinen zur etwaigen 
Umsetzung und Abstimmung derer Bedarfe stattgefunden. Die Ergebnisse wurden innerhalb 
der damaligen Planungen berücksichtigt und werden auch in die aktuellen Planungen 
einfließen. 
Im Hinblick auf die Einteilung der Platzzeiten, werden, wie auch auf anderen 
Sportfreianlagen, die unterschiedlichen Bedarfe der jeweiligen Vereine unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Mitglieder und gemeldeten Mannschaften fair auf die 
vorhandenen Zeitfenster aufgeteilt. 
Momentan besteht noch ein Betriebsführungsvertrag mit dem VfB Schinkel zur Unterhaltung 
und Pflege der Anlage. Ob das so weitergeführt werden kann, muss noch mit dem Verein 
geklärt werden. Optional müsste die Pflege der Anlage dann wieder vom Fachdienst Sport 
übernommen werden, wobei entsprechende Personalressourcen in dem benötigten Umfang 
nicht zur Verfügung stehen. 
 
3. Wie sieht der Gesamtzeitplan zur Neugestaltung des Kunstrasenplatzes und zum 
Neubau des Funktionsgebäudes aus? 
  
Nachdem es im Frühjahr Umplanungen zur weiteren Optimierung der Sportanlage 
(Vergrößerung des Spielfeldes und Erneuerung des Flutlichtes) gegeben hat, ist eine 
Überarbeitung des Lageplanes durch das Planungsunternehmen erforderlich geworden. Mit 
den überarbeiteten Unterlagen wurde dann erneut ein Bauantrag gestellt. 
Innerhalb des Baugenehmigungsverfahrens werden derzeit zwischen dem Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz und der Sportverwaltung offene Fragen bspw. im Hinblick auf 
artenschutzrechtliche Vorkommnisse geklärt. 
Aufgrund dieses Planungsstandes können derzeit keine konkreten Aussagen im Hinblick auf 
eine mögliche Zeitschiene gemacht werden. 
Sobald der Bauantrag genehmigt ist, kann durch das Planungsunternehmen ein 
entsprechendes Leistungsverzeichnis als Basis für eine Ausschreibung zur Auswahl eines 
Unternehmens erstellt werden. Nach Auswahl eines Unternehmens können hierzu 
verlässlichere Angaben gemacht werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die 
Fertigstellung eines Kunstrasenplatzes insbesondere auch abhängig von der Verfügbarkeit 
der Sub-Unternehmen, die für die Kunststoffarbeiten beauftragt werden, ist. Je nach 
Witterung können die Kunststoffarbeiten i.d.R. nur bis spätestens November durchgeführt 
werden. 
Ein konkreter Zeitplan zum Neubau des Funktionsgebäudes wird im Zusammenhang mit der 
weiteren Planung der Sportanlage erstellt. Sofern die nötigen Voraussetzungen und 
Beschlüsse gegeben sind kann eine Fertigstellung bis Ende 2028 erfolgen. 
 
 gez. Butke 
  
  
 
3/3 
 
Anlage/n 
1 - Anlage 1 - Planstand Funktionsgebäude (öffentlich) 
 
2 - Anlage 2 - Planstand Sportfreianlage (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende]