Zwischenbericht zum 31.05.2016 des Eigenbetriebes Immobilien- und Gebäudemanagement
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/7250
Datum: 2016-07-29
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 20.06.2016 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/7250
öffentlich
Zwischenbericht zum 31.05.2016 des Eigenbetriebes Immobilien- 
und Gebäudemanagement
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 09.08.2016 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gegenüber den Planansätzen 2016 wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand das 
Rechnungsergebnis zum 31.12.2016 um insgesamt 937.800,00 € verbessern.
Auf der Einnahmeseite ergibt sich eine Einnahmeverschlechterung um insgesamt 
196.000,00 €. 
Es zeichnet sich ab, dass Kosten für die Anmietungen für Flüchtlingsunterkünfte nicht so 
hoch ausfallen werden, wie ursprünglich angenommen. Die entsprechenden 
Nutzungsentschädigungen durch den Fachbereich Integration, Soziales und 
Bürgerengagement werden entsprechend geringer ausfallen als geplant. 
Es wird erwartet, dass die Serviceleistungen sowie die Erlöse für Büromaterial, Porto 
und Kopierer nicht das geplante Niveau erreichen. Grund ist eine gesunkene Nachfrage der 
Fachbereiche.
Auf der Aufwandsseite ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen Verbesserungen 
von insgesamt 937.800,00 €. 
Bei den Miet- und Pachtzahlungen wird insbesondere auf Grund geringer Anmietungen für 
Flüchtlingsunterkünfte mit Minderaufwendungen i. H .v. 253.000,00 € gerechnet.
Die Energiekosten werden voraussichtlich aufgrund des relativ milden Winters 2015/2016 
um rd. 296.000,00 € geringer ausfallen als kalkuliert. 
Bei den Personalkosten ist auf Grund der aktuellen Hochrechnung eine Reduzierung in 
Höhe von 306.000,00 € zu erwarten. Ursachen hierfür sind u. a. nicht erfolgte oder 
verzögerte Stellennachbesetzungen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte, die aus der 
Lohnfortzahlung fallen.
Die Gebäudeversicherungen enthalten sowohl die zu zahlenden Versicherungsprämien als 
auch die an andere städtische Gesellschaften weiterzuleitenden 
Versicherungsentschädigungen. Insgesamt wird mit einem Mehraufwand von 230.000,00 € 
gerechnet. Dieser setzt sich zusammen aus Prämienerhöhungen und zusätzlichen Prämien 
für neue Gebäude (60.000,00 €) sowie einem relativ hohem Schadensaufkommen 
(170.000,00 €). Dem Schadensaufkommen stehen entsprechend höhere 
                                                           Seite: 2/2
Entschädigungszahlungen entgegen, die in der Position Sonstige betriebliche Erträge 
enthalten sind. 
Bei den Zinsaufwendungen wird mit Minderausgaben i. H. v. 580.000,00 € gerechnet, da 
eingeplante Kreditaufnahmen nicht im vorgesehenen Umfang nötig waren und das 
Zinsniveau immer noch sehr niedrig ist. 
Lagebericht der Leitung 
Aktuell wird geprüft, inwieweit aufgrund der Schadstoffproblematik in einigen Gebäuden 
(siehe Investitionsbericht) eine bilanzielle Abwertung der betroffenen Gebäudesubstanz 
vorgenommen werden muss. Die Ergebnisse könnten dazu führen, dass  das positive 
Ergebnis gegenüber dem Planvergleich im Erfolgsplan noch nach unten zu korrigieren ist. 
In liegendschaftlicher Hinsicht stellt das Entwicklungskonzept 2020 – Wohnen und Gewerbe 
Baulandentwicklung aktuell den Schwerpunkt der Arbeiten dar. 
Daneben sind die nachfolgenden Punkte von Bedeutung:
 
Rückübertragung Vitischanze
Auf Beschluss des Rates vom 02.02.2016 hat der Eigenbetrieb Immobilien- und 
Gebäudemanagement von der Verlängerung des Erbbaurechts für das Gebäude Vitischanze 
keinen Gebrauch gemacht. Das Objekt geht zum 01.11.2016 an den Eigenbetrieb über.
Landwehrkaserne
Die Vermarktung des Baugebiets „Landwehrkaserne“ ist begonnen worden. 
Ringlokschuppen
Die Entwicklung des ehemaligen Ringlokschuppens wird sich voraussichtlich weiter 
verzögern. Der entsprechende Bebauungsplan befindet sich derzeit im Aufstellungsverfahren
Herrichtung der Mannschaftsunterkünfte auf dem ehemaligen Kasernengelände Am 
Limberg
Bis zum Sommer diesen Jahres werden insgesamt 10 Mannschaftsunterkünfte auf dem 
ehemaligen Kasernengelände Am Limberg für die Unterbringung von Flüchtlingen 
hergerichtet. Die Überlassung erfolgt mietfrei. Die notwendigen Erstinstandsetzungskosten 
werden nach dem Haushaltsvermerk 3.6 zu Kapitel 6004 Titel 12101 des Bundes erstattet. 
Vorgesehen ist, dass bis zu 420 Flüchtlinge untergebracht werden können. 
Umstellung G8 auf G9
Aktuell prüft die Verwaltung mögliche bauliche Auswirkungen aufgrund der Umstellung von G 
8 auf G 9 bei den Gymnasien. Ggfs. notwendige zu schaffende Erweiterungen sind zum 
Schuljahr 2020/2021 zu schaffen.
gez. König
Anlagen: - Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen
- Investitionsbericht zum 31.05.2016
Anlage 1
Erträge/Aufwendungen Plan 2016 Stand 31.05.2016 Erwartung 31.12.2016 Erwartung - Plan**    1. Umsatzerlöse -51.407.300,00 -20.727.008,78 -51.039.700,00 367.600,00*       Mieteinnahme Externe -1.839.700,00 -813.227,48 -1.839.700,00*       Mieteinnahmen Stadt Osnabrück Verw.G -5.037.800,00 -2.087.887,45 -5.037.800,00*       Nutzungsentschädigungen -30.390.400,00 -12.502.428,66 -30.110.000,00 280.400,00*       Erstattung von Nebenkosten -5.575.700,00 -2.323.052,21 -5.575.700,00*       Erstattung für Reinigunggsentgelte -5.149.800,00 -2.138.467,75 -5.149.800,00*       Serviceleistungen -1.277.800,00 -434.709,23 -1.187.800,00 90.000,00*       Erlöse Büromaterial, Porto, Kopierer -880.000,00 -343.867,96 -840.000,00 40.000,00*       Sonstige Umsatzerlöse -1.256.100,00 -83.368,04 -1.298.900,00 -42.800,00*     2. Andere aktivierte Eigenleistungen -350.000,00 -350.000,00*     3. Sonstige betriebliche Erträge -850.000,00 -452.611,83 -1.021.600,00 -171.600,00***   Summe Erträge -52.607.300,00 -21.179.620,61 -52.411.300,00 196.000,00***   4. Materialaufwand 23.791.600,00 8.135.007,58 23.544.600,00 -247.000,00*      4a Aufwend. für Roh-,Hilfs- u. Betriebs 644.000,00 280.091,24 689.000,00 45.000,00**     4b Bezogene Leistungen 23.147.600,00 7.854.916,34 22.855.600,00 -292.000,00*       Miet- und Pachtzahlungen 4.364.000,00 1.713.486,62 4.111.000,00 -253.000,00*       Energie- und Wasserbezug 4.979.000,00 2.163.780,85 4.683.000,00 -296.000,00*       Gebäudereinigung 3.579.000,00 1.093.832,54 3.579.000,00*       Unterhaltung und Instandsetzung 6.377.400,00 1.774.143,70 6.377.400,00*       Kosten Grundstücksverkehr 190.000,00 50.109,12 190.000,00*       Grundbesitzabgaben 1.845.800,00 40.368,99 1.845.800,00*       Gebäudeversicherungen 437.500,00 537.484,39 667.500,00 230.000,00*       Postgebühren 520.000,00 229.199,76 530.000,00 10.000,00*       Telekommunikation 293.000,00 119.921,57 310.000,00 17.000,00*       Übrige Aufwendungen 561.900,00 132.588,80 561.900,00**    5. Personalaufwand 7.959.600,00 2.913.440,68 7.652.800,00 -306.800,00*      5a Löhne und Gehälter 5.617.100,00 2.151.282,11 5.427.500,00 -189.600,00*      5b Soziale Abgaben und Altersversorgung 2.342.500,00 762.158,57 2.225.300,00 -117.200,00*     6. Abschreibungen 9.920.000,00 3.274.931,04 9.920.000,00*     7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.410.200,00 685.321,22 1.410.200,00****  Summe Aufwände 43.081.400,00 15.008.700,52 42.527.600,00 -553.800,00*     8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge*     9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.980.000,00 1.966.170,05 5.400.000,00 -580.000,00**    Finanzergebnis 5.980.000,00 1.966.170,05 5.400.000,00 -580.000,00****  10. Ergebnisse der gew. Geschäftstätigke -3.545.900,00 -4.204.750,04 -4.483.700,00 -937.800,00
Anlage zur VO/2016/7250
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Beginn Ende Betrag
Albert-Schweitzer-/ Heilig-Geist-Schule
Grundsanierung und Erweiterung Hort 2017/2018 NN 1.500.000,00 €
Derzeit wird das pädagogische Konzept mit den 
Beteiligten abgestimmt. Voraussichtlich wird das 
Raumprogramm in 2017 erstellt.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Altstädter Schule
Grundsanierung Fassade Mrz. 15 Mitte 2016 1.300.000,00  Die Fassadensanierung ist weitestgehend 
abgeschlossen. Das Budget von 1,3 Mio kann eingehalten werden.
Altstädter Schule
Brandschutz- und 
Schadstoffbeseitigung
Mitte 2016
Ende 
2016/
Anfang 
2017
2.050.000,00 €
Die Baugenehmigung für den Umbau und der 
brandschutztechnischen Sanierung des Emma-
Theaters (z.T. durch EFRE-Mittel gefördert) sieht vor, 
dass im gesamten Gebäude 
Brandschutzanforderungen umgesetzt werden. Das 
Gebäude wird sowohl als Schulgebäude, als Theater 
und durch die Stadtarchäologen genutzt. Ferner 
umfasst die Sanierung des Innenbereiches die 
Beseitigung von festgestellten Schadstoffen sowie die 
Sanierung der Toiletten. Derzeit laufen die 
vorbereitenden Maßnahmen. 
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Anne-Frank-Schule
Erweiterung / Ersatz Mobilklassen 2018 NN 2.884.000,00 €
Vor dem Hintergrund der noch unklaren Entwicklung 
des Themas Inklusion und der noch unklaren 
Auswirkungen auf die Förderschulen ruht die Planung 
derzeit im Vorentwurfsstadium.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2016
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
1
Anlage zur VO/2016/7250
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Beginn Ende Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2016
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Berufsbildende Schulen am Pottgraben 
Grundsanierung Fassade, Fenster Feb 15 Feb. 16 2.542.000,00 €
Die begonnenen Sanierungsarbeiten sind im Frühjahr 
2016 beendet worden. Zurzeit laufen noch die 
Schlussabnahmen. Im Bereich Haustechnik muss 
noch die Erneuerung der Regenentwässerungsleitung 
erfolgen. 
Für die Maßnahme sind Mehrkosten in Höhe von 
250.000 € aufgrund erschwerter Gründungskosten für 
den Fahrstuhl sowie einem maroden Dachaufbau 
entstanden. Die Kosten waren in der ursprünglichen 
Planung nicht einkalkuliert. Das 
Gesamtausgabebudget von nunmehr 2.542.000 € 
kann eingehalten werden. Die Maßnahme ist in Kürze 
schlussabgerechnet. Es erfolgt aktuell die Bearbeitung 
der Schlussrechnungen.
Berufsschulzentrum Am Westerberg
Neubau Ernährungsbereich Mitte 2016 NN 5.600.000,00 €
Zum Anfang der Sommerferien 2016 beginnen die 
Abbrucharbeiten des Küchentraktes. Diese werden 
voraussichtlich über einen Zeitraum von 10 Wochen 
erfolgen.
Die Ausbauplanung wird fortgeführt. 
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Elisabeth-Siegel-Schule/ 
Abendgymnasium
Dach- und Fassadensanierung
NN NN 1.355.000,00 € Mit den Vorplanungen ist begonnen worden. Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
2
Anlage zur VO/2016/7250
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Beginn Ende Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2016
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Erich-Maria-Remarque Realschule  
Sanierung eingeschossiger Trakt Mai 14 Mitte 2016 1.552.000,00 €
Bauabschnitt 1: ist erfolgreich abgeschlossen
Bauabschnitt 2: (Fenstersanierung des 1-
geschossigen Traktes) 
In den Sommerferien 2015  wurde mit der Maßnahme 
(Abbruch der Fassade) begonnen. Das ursprünglich 
geplante Ende im Frühjahr 2016 verzögert sich, da 
zwischenzeitlich im Fußboden Schadstoffe festgestellt 
wurden, die entfernt werden mussten.
Die Maßnahme kann zum Ende der Sommerferien 
abgeschlossen werden. Die Gestaltung der 
Außenanlagen wird bis zum Herbst 2016 durchgeführt 
sein.
Die zur Verfügung stehenen Mittel von insgesamt 
1.552.000 € (1.176.000 € IP + 376.000 Mehrkosten 
über Globalmittel Schulen (VO/5049/2015)) können 
eingehalten werden.
Feuerwache II
Neubau Nordstr. NN NN NN
Für den Neubau der Feuerwache 2 ist ein 
Architektenwettbewerb ausgeschrieben worden. Die 
Wettbewerbsteilnehmer werden in der 27. KW 
ausgelost. Entscheidung des Wettbewerbs ist im Nov. 
2016.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Franz-Hecker-Schule 
Sanierung incl. Brandschutz
Apr.14: BA 1
Jul. 15: BA 2
Apr. 16: BA 3
Aug 16 845.000,00 €
In den Sommerferien 2015 wurde mit dem 
Bausbschnitt 2, dem Umbau der ehemaligen 
Hausmeisterwohnung, begonnen. Dort entstehen 
Räumlichkeiten für Unterrichts- und 
Betreuungszwecke. Die Arbeiten konnten nach den 
Osterferien 2016 fertiggestellt werden. 
Mit dem Bauabschnitt 3, Umbau des Verwaltungs- und 
Lehrerbereiches sowie Umsetzung der 
Brandschutzmaßnahmen, wurde im April 2016 
begonnen. Dieser Bauabschnitt wird früher als geplant 
bereits Ende der Sommerferien 2016 fertig sein.
Für den 3. Bauabschnitt sind noch 65.000 € aus den 
Globalmitteln für Brandschutzsanierung finanziert 
worden. Aus wirtschaftlichen Gründen werden die 
Brandschutzmaßnahmen in dieser Maßnahme mit 
umgesetzt.
Das Budget von 845.000 € (780.000 € + 65.000 €) 
kann zum jetzigen Zeitpunkt eingehalten werden. 
3
Anlage zur VO/2016/7250
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Beginn Ende Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2016
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
Neubau Aula
Anfang 2014 Mitte 2016 5.503.000,00 € Nach den diesjährigen Sommerferien erfolgt die 
offizielle Eröffnungsfeier der Aula. Der Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
Graf-Stauffenb.-Gymn /Bertha v. 
Suttner
Neubau Sporthalle
NN NN 5.100.000,00 €
Die Planungsleistungen für die Sporthalle sollen im 
VOF-Verfahren ausgeschrieben werden. Es wurde 
entschieden, dass die Sporthalle als 
Dreifachsporthalle gebaut werden soll.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Grundschule Hellern
Umbau/Sanierung für die Einrichtung 
des Ganztagsbetriebes
NN NN 3.942.000,00 €
Der Rat hat in seiner Sitzung am 21.07.2015 
beschlossen, dass an der Grundschule Hellern zu 
Beginn des Schuljahres 2017/2018 der 
Ganztagsbetrieb eingeführt wird. 
Derzeit werden verschiedene Planungsvarianten für 
die politischen Gremien erarbeitet.
Aufgrund der Ergebnisse des Schadstoffkatasters 
werden die zur Verfügung stehenden Mittel nicht 
ausreichen.
Grundschule Sutthausen 
Neubautrakt Okt 15
Ende 
2016/
Beginn 
2017
2.360.000,00 €
Mit der Neubaumaßnahme wurde im Oktober 2015 
begonnen. 
Derzeit laufen die Ausbaugewerke. Gebäudehülle und 
Technik sind abgeschlossen. Die Fertigstellung ist für 
den Herbst 2016 geplant. Unter Berücksichtigung von 
kleinen Restarbeiten wird die Maßnahme bis 
spätestens zum Frühjahr 2017 abgeschlossen sein.
Alle Gewerke sind ausgeschrieben.
Der Kostenverlauf entwickelt sich weiterhin planmäßig.
4
Anlage zur VO/2016/7250
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Beginn Ende Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2016
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Sanierung der Gebäudehülle und 
Innenbereich des  A-Traktes
Ende 2015 März 2017 6.500.000,00 €
Mit den vorbereitenden Arbeiten ist Ende 2015  
begonnen worden. Nach derzeitigem Stand soll die 
Maßnahme im Frühjahr 2017 beendet werden.
Die Aktualisierung der Kostenfortschreibung hat sich 
aufgrund der Ermittlung von Mehrkosten
(+744.000 €) aufgrund der notwendigen 
Schadstoffsanierung (Asbestbelastungen und 
künstlichen Mineralfasern) etwas verzögert. Die 
aktuelle Kostenfortschreibung (Stand
08.06.2016) liegt aktuell noch im zur Verfügung 
stehenden Budget, da vorhandene Reserven im 
Bereich der Baunebenkosten in Anspruch genommen 
wurden. Allerdings sind damit alle finanziellen 
Spielräume ausgeschöpft.
Integrierte Gesamtschule Eversburg
- Sanierung NW-Fachräume 2017 NN 500.000,00 €
Die ersten Planungen für die IGS Fachklassen haben 
begonnen. Die Durchführung soll im Jahr 2017 
realisiert werden.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Kindertagesstätte am Limberg
Umbau ehemaliges Sanitätshaus Mitte 2015 Sep 16 1.245.000,00 €
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass 
das erwartete Ziel, die Inbetriebnahme der neuen 
Kindertagesstätte zum Kindergartenjahr 2016/2017, 
erreicht wird.
Die Ausschreibungen sind erfolgreich durchgeführt 
worden. Die Kosten bewegen sich aktuell im 
berechneten Rahmen.
Kindertagesstätte Spiel-und Sport 
(OTB)
Grundsanierung
NN NN 927.000,00 €
Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Phase der 
Konzepterstellung. An dem Standort ist eine 
Ganztages- und Krippenbetreuung notwendig.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
5
Anlage zur VO/2016/7250
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Beginn Ende Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2016
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
Kindertagesstätte Turner Str. 
Erweiterung Ende 2014 Mitte 2016 1.350.000,00 €
Die Fertigstellung des Neubaus zu Anfang August 
2016 kann eingehalten werden. Die Umbauarbeiten im 
Bestandsgebäude werden im Laufe des Sommers 
fertig sein.
Eine Überschreitung der Gesamtkosten ist aktuell nicht 
zu erwarten.
Montessorischule 
Sanierung 2018 NN 2.266.000,00 €
Die Sanierung des Therapiebades ist vor dem 
Hintergrund der noch unklaren Entwicklung des 
Themas Inklusion in das Jahr 2018 verschoben 
worden.
Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Overbergschule 
Erweiterung und Sanierung NN NN 3.000.000,00 € Die begonnene Entwurfsplanung wird fortgesetzt. Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Sanierung Teutoburger Schule / 
Ersatzsporthalle KKS NN NN 4.828.000,00 € Es liegt noch keine Vorplanung vor. Zum Kostenverlauf kann derzeit noch keine Aussage 
getroffen werden.
Wachsbleiche 52
Neubau Flüchtlingsunterkunft Frühjahr 2016 Anfang 
2017 1.450.000,00 €
Die Planungen für das Objekt sind abgeschlossen. 
Zurzeit wird der Rohbau erstellt. 
Der Baubeginn hat sich zeitlich etwas nach hinten 
verschoben, da die Überprüfung der 
Kampfmittelfreiheit und die dafür notwendigen 
Erdarbeiten längere Zeit in Anspruch genommen 
haben als geplant. Die Fertigstellung ist für Anfang 
2017 geplant. Die Rohbauarbeiten aktuell laufen 
planmäßig.
Der Kostenverlauf entwickelt sich bisher planmäßig. 
Einige Gewerke sind noch nicht ausgeschrieben.
6
Anlage zur VO/2016/7250
Investitionsmaßnahme Zur Verfügung 
stehende Mittel
Beginn Ende Betrag
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsbericht zum 31.05.2016
Zeitplan Investitionsstatus 
Zeitplan Kostenverlauf
= Zeitlicher Verlauf entwickelt sich planmäßig. = Kostenverlauf entwickelt sich planmäßig.
= Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss = Kritische Entwicklung, die sorgfältig beobachtet werden muss
= Handlungsbedarf = Handlungsbedarf
= Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden. = Es kann noch keine der o. g. Aussagen getroffen werden.
7