Projektplanung Johannisstraße
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/6108
Datum: 2020-10-23
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/1
Stadt Osnabrück 16.10.2020 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/6108
öffentlich
Projektplanung Johannisstraße
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 29.10.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 6. Oktober 2020 erfolgt die Bearbei-
tung und Abwicklung der Baumaßnahme "Johannisstraße" entsprechend der üblichen Ge-
schäftsverteilung durch den Fachbereich Städtebau und den Fachbereich Geodaten und 
Verkehrsanlagen.
In der Anlage ist der vorgesehene Projektablauf- und Terminplan für die Maßnahme beige-
fügt.
Die Überprüfung und Überarbeitung der vorplanerischen Rahmenbedingungen (bis ein-
schließlich Leistungsphase 2 der HOAI) bis zur entsprechenden Beschlussfassung durch 
den StUA am 14.01.2021 erfolgt durch den Fachbereich Städtebau. Die Ausführungsplanung 
und die bauliche Durchführung der Maßnahme erfolgen durch den Fachbereich Geodaten 
und Verkehrsanalgen. 
Der Planungsbereich der Johannisstraße erstreckt sich von der Johanniskirche bis zur Ein-
mündung der Seminarstraße. Daran anschließend wird die Johannisstraße im Zuge der Ge-
staltung des Neumarktes als Übergangsbereich geplant.
Gemeinsames Ziel aller Beteiligten ist die zügige Bearbeitung der einzelnen Planungsschritte 
und der Beginn der Baumaßnahme im September 2021. Die Gestaltung der neuen Johan-
nisstraße wird sich an den technischen Notwendigkeiten für den Busverkehr (Betonfahrbahn, 
Ausbildung neuer Haltestellen, …) und den gestalterischen Möglichkeiten vor allem in den 
Nebenflächen orientieren.
Mit dem Planungsbüro pbh ist ein Büro beauftragt worden, welches beide Aspekte der Pla-
nung hervorragend abbilden kann. Kontinuierliche und regelmäßige Projektbesprechungen 
unter der Leitung des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen stellen sicher, dass der 
Prozess zielgerichtet und ohne Reibungsverluste erfolgen wird.
Bereits kurzfristig und unabhängig vom laufenden Planungsprozess wird die geplante neue 
Beleuchtungsanlage in der Johannisstraße installiert. Die hierfür erforderlichen Gestattungen 
der betroffenen Hauseigentümer liegen bereits vor.
Gez. Fillep Gez. Ohde
Anlage:
Projektablaufplan Johannisstraße
Nr. Vorgangsname Beginn Dauer Fertig
1 Straßenausbau Johannisstraße Mit 09.09.20 509 Tage Mon 22.08.22
2 Planung Mit 09.09.20 190 Tage Die 01.06.21
3 1.Planungsbesprechung Mit 09.09.20 1 Tag Mit 09.09.20
4 Klärung grundsätzlicher planerischer Randbedingungen Don 10.09.20 1 Tag Don 10.09.20
5 Final Standorte BHS Mit 23.09.20 1 Tag Mit 23.09.20
6 Workshop Fre 25.09.20 1 Tag Fre 25.09.20
7 Erstellung der Entwurfsunterlagen Mon 28.09.20 62 Tage Die 22.12.20
8 Fertigstellung Beschlussvorlage Mit 23.12.20 1 Tag Mit 23.12.20
9 Politischer Beschluss Entwurfsplanung StUA Don 14.01.21 1 Tag Don 14.01.21
10 Erstellung der Ausführungsunterlagen Fre 15.01.21 68 Tage Die 20.04.21
11 Erstellung der Vergabeunterlagen Mit 21.04.21 30 Tage Die 01.06.21
12 Vergabeverfahren Mit 02.06.21 83 Tage Fre 24.09.21
13 Vorbereitungen zur Veröffentlichung der Unterlagen Mit 02.06.21 5 Tage Die 08.06.21
14 Veröffentlichung Mit 09.06.21 1 Tag Mit 09.06.21
15 Kalkulationsfrist für Anbieter Don 10.06.21 20 Tage Mit 07.07.21
16 Submissionstermin Don 08.07.21 1 Tag Don 08.07.21
17 Prüfung >>> Vergabevorschlag erarbeiten Mon 12.07.21 10 Tage Fre 23.07.21
18 Prüfung durch Vergabestelle und RPA Mon 26.07.21 20 Tage Fre 20.08.21
19 Beschlussfassung Verwaltungsausschuss und 
Beauftragung
Die 07.09.21 1 Tag Die 07.09.21
20 Karenzzeit bis Baubeginn gem § 5 Abs. 1 VOB Mit 08.09.21 13 Tage Fre 24.09.21
21 Bau Mon 27.09.21 236 Tage Mon 22.08.22
22 Bauzeit Mon 27.09.21 236 Tage Mon 22.08.22
09.09
10.09
23.09
25.09
23.12
14.01
09.06
08.07
07.09
J S N J M M J S N J M M J
Hälfte 2, 2020 Hälfte 1, 2021 Hälfte 2, 2021 Hälfte 1, 2022 Hälfte 2, 2022
Projektablaufplan
Johannisstraße
62-21 Koordinierung
Vocks
Seite 1 Don 24.09.20