Digitalisierung an Schulen in städtischer Trägerschaft - Maßnahmen 2019
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2020/5139
Datum: 2020-02-28
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 11.02.2020 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2020/5139
öffentlich
Digitalisierung an Schulen in städtischer Trägerschaft - 
Maßnahmen 2019
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 05.03.2020 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Perspektiven für junge Menschen (Ziel 2016 - 2020)
 Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut (Ziel 2016 - 
2020)
Sachverhalt:
Die Stadt Osnabrück hat sich seit Jahren auf die anstehenden Digitalisierungsprozesse in 
der Bildungslandschaft eingestellt. Vorrangig sollen dabei Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die eine zukunftsfähige Digitalisierungsstrategie in Schulen ermöglichen. Vor 
diesem Hintergrund wurden verschiedene Bausteine aufeinander abgestimmt, um finanzielle 
Finanzierungsmöglichkeiten abzuschöpfen. 
Maßgebend für den Prozess der Digitalisierung in den Schulen sind drei Säulen, die sich im 
vergangenen Jahr zunehmend hervorgehoben haben: 
1. Medienentwicklungsplan
Im Juni 2018 wurde vom Rat der Stadt Osnabrück der Medienentwicklungsplan für die Jahre 
2019 bis 2023 verabschiedet. Insgesamt wurden mit dieser Planung rd. 13,7 Mio. € für die 
Ausstattung von Schulen und für den Support bereitgestellt. Mit diesem 
Medienentwicklungsplan wurde das Konzept aus 2001 „Neue Medien in die Schulen“ 
abgelöst.
                                                           Seite: 2/4
Mit der neuen Grundlage für die Planung und Ausstattung im Bereich der Schul-IT erfolgte 
die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für: 
Funkvernetzung und Breitbandanbindung
Serverlösung
Endgeräte
Peripherie
Softwareausstattung
Supportausbau
Für das Jahr 2019 wurde ein Finanzbedarf von rd. 2,9 Mio. € ermittelt, der auf dieser 
Grundlage im städtischen Haushalt bereitgestellt wurde. Aus Sicht der Fachverwaltung 
sollten die Mittel zunächst zur Stärkung der digitalen Infrastruktur in den Schulgebäuden und 
zum Ausbau der Präsentationstechniken in Schulen verwandt werden. Eine konkrete 
Bedarfsanalyse und die Abstimmung einer Ausstattungsstrategie erfolgte in Gesprächen mit 
den Schulen, die stetig fortgeführt werden. 
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil im Rahmen des Digitalisierungsprozesses ist die 
Weiterentwicklung und der Ausbau der Supportstrukturen im Verein für Netzwerkbetreuung. 
Bei der Medienentwicklungsplanung für die kommenden Jahre wurde deutlich, dass der 
Support ausgebaut werden muss. Die vorhandenen personellen Ressourcen werden den 
künftigen Supportbedarf nicht abdecken können. Darüber hinaus wurde eine gemeinsame 
regionale Lösung für die Systemadministration der BBSen in der Region Osnabrück verfolgt. 
Hier bot sich auch eine Eingliederung unter dem Dach des Vereins für Netzwerkbetreuung 
an. 
In einem intensiven und eng gegliederten Abstimmungsprozess mit den Partnern im Verein 
(Landkreiskommunen, Stadt und Landkreis Osnabrück), der von einem 
Beratungsunternehmen begleitet wird, werden aktuell die Organisationstrukturen neu 
festgelegt. Eine in diesem Zusammenhang durchgeführte Personalbemessung sieht eine 
Aufstockung des Personals vor. Zudem besteht aufgrund der veränderten Strukturen und der 
damit einhergehenden wachsenden Verantwortung die Absicht, eine hauptamtliche 
Geschäftsführung einzustellen, der auch die strategische und visionäre Ausrichtung steuert. 
Der Rat der Stadt Osnabrück hatte in seiner Sitzung am 30.04.2019 bereits einer 
Aufstockung des Personals im Verein für Netzwerkebetreuung für den Support und einer 
damit verbundenen Zuschusserhöhung um rund 200 T€ p. a. zugestimmt. 
2. Förderprogramm zur Unterstützung des Breitbandausbaus
Im September 2017 hat sich die Stadt Osnabrück erfolgreich für das Bundesprogramm zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus beworben. Parallel erfolgte die Beschlussfassung, 
dass die Stadt Osnabrück für die Umsetzung Eigenmittel in Höhe von rd. 6 Mio. € zur 
Verfügung stellt. Die Federführung liegt beim Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen.  
Von diesem Programm partizipieren insbesondere auch die Schulen im Stadtgebiet. Der 
Ausbau der Breitbandversorgung stellt somit eine wesentliche Säule im 
Digitalisierungsprozess der Schulen für die kommenden Jahre dar.
 
Mit dem Ausbau wurde Mitte 2019 begonnen und die Maßnahme wird am 31.12.2021 
beendet sei. 
Die Anschlussplanungen werden quartalsweise aktualisiert und sind online unter 
http://geo.osnabrueck.de/breitbandausbau/?i=map abrufbar. 
Eine Liste über den aktuellen Stand der Maßnahmen bei den Schulen ist der beigefügten 
Anlage zu entnehmen. 
                                                           Seite: 3/4
3. DigitalpaktSchule 
Grundlage für das Förderprogramm ist die Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 
zwischen Bund und Länder, die am 17.05.2019 in Kraft getreten ist. Das Land 
Niedersachsen hat ausgehend hiervon eine entsprechende Förderrichtlinie erlassen, die zum 
08.08.2019 umgesetzt wurde. Damit erfolgte die nächste Etappe, um die vom Bund 
bereitgestellten Mittel abrufen zu können. Für die Schulen der Stadt Osnabrück stehen in 
den kommenden Jahren rd. 9,4 Mio. € zur Verfügung. Nach der Förderrichtlinie hat jede 
Schule Anspruch auf einen Sockelbetrag von 30.000€. Die anderen Mittel erfolgen 
maßnahmebezogen unter Berücksichtigung eines Verteilungsschlüssels.         
Die bereitgestellten Mittel sollen vorrangig für die digitale Vernetzung und Infrastruktur sowie 
Präsentationstechniken eingesetzt werden.Damit besteht auch eine guten Anknüpfung an 
das Förderprogramm zum Breitbandausbau.
Mobile Endgeräte werden aus diesem Förderprogramm nur nachrangig und mit einer 
Höchstsumme von 25.000€ gefördert. Ausgehend von der vorliegenden Richtlinie können 
diese erst gefördert werden, sofern der Bedarf an infrastrukturellen Maßnahmen und 
Präsentationstechniken gedeckt wurde.
Am 12. November 2019 fand im Rathaus zur Umsetzung des DigitalPakts in Osnabrück eine 
vom FB Bildung, Schule und Sport initiierte Veranstaltung statt. Hierzu wurden sämtliche 
Schulen in Trägerschaft der Stadt Osnabrück eingeladen. Dabei haben Herr Andreas von 
der Landesschulbehörde, Herr Ahlborn vom NLQ und Frau Dr. Zeising von der Fa. Ifib mit 
entsprechenden Inputreferaten zum Informationsaustausch beigetragen. Für das Jahr 2020 
ist ebenfalls eine vergleichbare Veranstaltung geplant, um die Schulen über den Fortgang zu 
unterrichten.   
Im vergangenen Jahr konnten bereits die interaktiven Tafelanlagen für die Grundschule 
Hellern und Elisabeth-Siegel-Schule über das Förderprogramm abgerechnet werden. Die 
Ankündigung der entsprechenden Bescheide liegt bereits vor. 
4. Umgesetzte Maßnahmen (Anlage)
Die Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren. In 
einem ersten Schritt erfolgte eine Abstimmung mit anhängigen Baumaßnahmen, damit eine 
wirtschaftliche Herangehensweise dadurch unterstützt werden kann. Die standortbezogene 
Ausgestaltung erfolgt in Abstimmung mit den Schulen. Dabei sind die inhaltlichen 
Schwerpunktsetzungen aus dem jeweiligen Medienbildungskonzept einzubinden.
Im Wege der Vergabe wurden darüber hinaus Maßnahmen zusammengefasst, um gute 
Ergebnisse erzielen zu können. 
Die jeweiligen Maßnahmen, die im vergangenen Jahr begonnen bzw. umgesetzt werden 
konnten, sind in der Anlage angefügt. Dabei erfolgt eine Differenzierung nach der jeweiligen 
Finanzierung (kommunale Medienentwicklungsplanung oder Förderprogramm DigitalPakt 
Schule). Der Schwerpunkt in den kommenden Jahren wird in der Inanspruchnahme der 
bereitgestellten Fördergelder liegen. 
Insgesamt konnten die im Haushalt für 2009 bereitgestellten Mittel aus dem 
Medienentwicklungsprogramm nicht vollständig abgerufen werden. Konsumtiv stehen aus 
dem vergangenen Haushaltsjahr noch rd. 1,4 Mio. € zur Verfügung. Hier erfolgt aktuell eine 
Prüfung, in welchem Umfang die Ermächtigung übertragen bzw. zu einem späteren 
Zeitpunkt neu eingeplant werden muss. 
Die im Investitionsprogramm verfügbaren Finanzmittel in Höhe von rd. 375.000€ werden zur 
Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe im Bereich der IT-Sicherheit herangezogen und 
ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt neu eingeplant.  
                                                           Seite: 4/4
5.Fazit 
Über den Medienentwicklungsplan und über das Förderprogramm DigitalPakt Schule sind für 
die kommenden Jahre umfangreiche finanzielle Ressourcen für die Digitalisierung in Schulen 
bereitgestellt worden. Grundsätzlich entsteht hierdurch eine komfortable Situation, um dem 
stetig fortschreitenden Digitalisierungsprozess Rechnung zu tragen. Allerdings entstehen für 
die Schulträger auch Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Verzögerungen können sich durch 
langwierige Vergabeverfahren, fehlende Handwerker und das enge Zeitfenster für die 
Umsetzung in der schulfreien Zeit ergeben. Darüber steht der Förderzeitraum von fünf 
Jahren, in denen die Mittel abgerufen werden müssen. 
Für die Übernahme der Folgekosten besteht eine Verpflichtung des Schulträgers im Rahmen 
der Fördervoraussetzungen. Diese beinhaltet neben den Reparatur- und Supportkosten auch 
die Mittel für Ersatzbeschaffungen nach Auslaufen der Abschreibungsdauer. Die Schulen 
erhalten aktuell gute Möglichkeiten, sich innovativ und zukunftsfähig auszustatten. Dieses 
digitale Niveau wird auch in den kommenden Jahren der Anspruch in den Schulen sein. 
Auch die Supportkosten werden im Laufe der Jahre weiter ansteigen. Die vom Land 
gewährten Mittel für Systemadministration sind nicht kostendeckend. Das Förderprogramm 
sieht hierfür explizit keine Mittel vor. Diese sind somit von den kommunalen Schulträgern 
sicherzustellen.
Grundsätzlich ist mit dem Förderprogramm eine gute Ausgangsbasis geschaffen worden, um 
die Schulen im Wege des Digitalisierungsprozesses zeitgemäß zu unterstützen. Dennoch 
müssen seitens des Schulträgers auch weiterhin personelle und finanzielle Ressourcen 
bereitgestellt werden, um diesen Digitalisierungsprozess erfolgreich umsetzen zu können. 
Eine dauerhafte Unterstützung durch Bundes- und Landesmittel ist aus Sicht des 
kommunalen Schulträgers wünschenswert, damit der Digitalisierungsprozess in den Schulen 
ein vielschichtiges und breites Fundament erhält. 
Gez. Butke   
    
Anlage/n:
- Übersicht aktueller Zeitenplan Breitbandanbindung 
- Umgesetzte Schul-IT-Maßnahmen 2019
Statusbericht BBF-Schulen 20.02.2020 
PBS- 
Nr.+A3:BA3:Q 
24 
Strasse 
Schule/-n 
Baubeginn Plan Fertigstellung Plan 
19-280 Am Krümpel 36 BBS Haste fertiggestellt 1. Quartal 2020 
19-053 An der Sutthauser Mühle BBS im Marienheim 3. Quartal 2020 4. Quartal 2020 
19-116 Bassumer Str. 1 Schule in der Dodesheide fertiggestellt fertiggestellt 
19-124 Mühleneschweg - Bramscher Str. 
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim 
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim 
1. Quartal 2020 2. Quartel 2020 
19-114 Bramstr. 41A Angelaschule 
Thomas-Morus-Schule 2. Quartal 2020 2. Quartal 2020 
19-119 Breiter Gang 3-4 BBS Pottgraben-ITK fertiggestellt fertiggestellt 
19-279 Brinkstr. 17 BBS Brinkstraße fertiggestellt 1. Quartal 2020 
19-078 Eversheide 18 Integrierte Gesamtschule Eversburg fertiggestellt fertiggestellt 
19-105 Feldstr. Abendgymnasium Sophie Scholl 
Elisabeth-Siegel-Schule 4. Quartal 2019 2. Quartal 2020 
19-283 Große Domsfreiheit 1 Priesterseminar für die Diözese Osnabrück 2. Quartal 2020 3. Quartal 2020 
19-054 Große Schulstr. 83 Grundschule Hellern 1. Quartal 2020 1. Quartal 2020 
19-121 Hackländer Str. 8-10 BBS Pottgraben-Backhaus fertiggestellt fertiggestellt 
19-074 Hafenringstraße Grundschule Eversburg 4. Quartal 2019 1. Quartal 2020 
19-282 Hakenstr. Hauptschule Innenstadt 2. Quartal 2020 3. Quartal 2020 
19-134 Hans-Böckler-Str. 12 Ratsgymnasium 3. Quartal 2020 3. Quartal 2020 
19-129 Heiligenweg 40 Heiligenwegschule fertiggestellt 1. Quartal 2020 
19-281 Herrenteichswall 2 Domschule erledigt erledigt 
19-117 Iburger Str. 183 Evangelische Fachschulen Osnabrück 1. Quartal 2020 1. Quartal 2020 
19-131 Johann-Domann-Str. 12 Berufsbildungswerk Osnabrücker Land e.V. erledigt 1. Quartal 2020 
19-115 Kleine Domsfreiheit 11-18 
Gymnasium Carolinum 
Ursulaschule 
Franz-von-Assisi-Schule 
2. Quartal 2020 4. Quartal 2020 
19-277 Knollstr. 143-149 
Anne-Frank-Schule 
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 
Felix-Nussbaum-Schule 
Wittekind-Realschule 
erledigt 1. Quartal 2019 
19-130 Kromschröderstr. 33 
Erich-Maria-Remarque-Realschule 
Gymnasium "In der Wüste" 
Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte 
2. Quartal 2020 2. Quartal 2020 
19-118 Lerchenstraße 145 Herman-Nohl-Schule fertiggestellt fertiggestellt 
19-112 Liekbreen - BBF Grundschule Pye erledigt 1. Quartal 2020 
19-069 Leyer Straße Grundschule Atter 3. Quartal 2021 4. Quartal 2021 
19-276 Lotter Str. 6 Altstädter Schule 
Möser-Realschule am Westerberg erledigt erledigt 
19-132 Magdalenenstr. Bertha-von-Suttner-Realschule 
Graf-Stauffenberg-Gymnasium erledigt erledigt 
19-273 Natruper Str. 50/ Stüvestr. 35 Berufsschulzentrum Westerberg  Technik-Design- 
Service erledigt 1. Quartal 2020 
19-133 Pottgraben 4 / Kollegienwall 12 BBS Pottgraben am Pottgraben 
Völker-Schule erledigt erledigt 
19-126 Rückertstr. 56 / Ernst-Sievers-Str. 56 
Elisabethschule 
Rückertschule 
Montessori-Schule 
3. Quartal 2021 3. Quartal 2021 
19-128 Schinkelstr. 37,39,43 
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim 
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim 
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim 
4. Quartal 2020 4.Quartal 2020 
19-274 Schölerbergstr. 20 BBS Schölerberg fertiggestellt fertiggestellt 
19-075 Teutoburgerstr. BBS Schölerberg-Teutoburger Schule fertiggestellt fertiggestellt 
19-127 Windthorststr. 79-83 Gesamtschule Osnabrück-Schinkel 1. Quartal 2020 2. Quartal 2020 
19-079 Schlederhauserweg Lüstringer Bergschule 
Waldschule Lüstringen 3. Quartal 2020 3. Quartal 2020 
19-073 Wesereschstraße Stüveschule 2. Quartal 2020 4. Quartal 2020 
n.f. Lerchenstraße 90 Albert-Schweizer-Schule in Planung in Planung 
n.f. Windthorststraße 37 Diesterwegschule in Planung in Planung 
n.f. Süsterstraße 8-10 Drei-Religionen-Schule in Planung in Planung 
n.f. Iburger Straße 216 Franz-Hecker-Schule in Planung in Planung 
n.f. Jellinghausstraße 24 Grundschule am Schölerberg in Planung in Planung 
n.f. Straßnitzer Straße 31 Grundschule Haste in Planung in Planung 
n.f. Kromschröderstr. 31 Grundschule in der Wüste in Planung in Planung 
n.f. Egon-von Romberg-Weg 6 Grundschule Sutthausen in Planung in Planung 
n.f. Am Mühlenkamp 69 Grundschule Voxtrup in Planung in Planung 
n.f. Widukindplatz 6 Grundschule Widukindland in Planung in Planung 
n.f. Reinhold-Tilling-Weg 62 Heilig-Geist-Schule in Planung in Planung 
n.f. Sedanstraße 33 Heinrich-Schüren-Schule in Planung in Planung 
n.f. Rosenplatz 20 Rosenplatzschule in Planung in Planung 
n.f. Rolandsmauer 4-6 Schule an der Rolandsmauer in Planung in Planung 
Hinweise: 
Die Übersicht spiegelt die aktuellen Kenntnisstände  mit der jeweiligen Detailschärfe wider, erhebt abe r keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Einige Maßnahmen bedi ngen sich auch gegenseitig oder sind abhängig von 
anderen Baumaßnahmen von SWO Netz, OSB, Stadt OS oder Dritten. 
Teilweise sind ferner noch letzte planerische oder fördertechnische Details zu klären, die Auswirkunge n auf die 
Bauzeit und die Bauabwicklung haben. Ebenfalls unte rliegen einige Maßnahmen noch der endgültigen 
Zustimmung der Baustellenkoordinierung (KOST), da d erzeit nicht immer alle verkehrsrelevanten Informat ionen 
vorliegen. 
Kleinere Maßnahmen (insbesondere Hausanschlüsse) si nd nicht mit in die Auflistung eingeflossen. 
Generell wird witterungstechnisch von einem optimal en Bauverlauf ausgegangen. Witterungsbedingte 
Verzögerungen und Verschiebungen sind daher jederze it möglich. 
24.02.2020
Schule Ausgabe Maßnahmen Digitalpakt MEP
Grundschule Waldschule Lüstringen 4.000,00 €          Beamer, PCs, Verkabelung ja ja
Grundschule Elisabeth-Siegel-Schule 77.000,00 €        Interakt. Displays, PCs ja ja
Grundschule Voxtrup 17.000,00 €        Beamer, PCs, Verkabelung ja ja
Grundschule Dodesheide 9.000,00 €          Beamer, PCs, Verkabelung ja ja
Grundschule Hellern 78.000,00 €        Interakt. Displays, PCs ja ja
Grundschule Heiligenweg 1.000,00 €          PCs ja
Grundschule Franz-Hecker 1.000,00 €           Beamer + PCs ja ja
Grundschule am Schölerberg 12.000,00 €        Beamer, PCs, Verkabelung ja ja
Grundschule Stüveschule 19.000,00 €        PCs ja
Grundschule "In der Wüste" 2.000,00 €          Beamer ja
Grundschule Atter 4.000,00 €          Beamer, Verkabelung ja
Grundschule Altstädter Grundschule 1.000,00 €          PCs ja
GS Bernhard-Overberg-Schule, Overbergstr. 2.000,00 €          PCs ja
Grundschule Heilig Geist 1.000,00 €          PCs ja
Grundschule Rosenplatz 26.000,00 €        PCs, Verkabelung ja ja
Grundschule Elisabethschule 29.000,00 €        Interakt. Displays, PCs, Verkabelung ja ja
Grundschule Rückertschule 22.000,00 €        Beamer, PCs, Verkabelung ja ja
Grundschule Eversburg 1.000,00 €          PCs ja
Grundschule Heinrich-Schüren-Schule 74.000,00 €        Interakt. Displays, PCs ja ja
Grundschule Widukindland 12.000,00 €        Interakt. Displays, PCs ja ja
Hauptschule Innenstadt 12.000,00 €        PCs ja
Hauptschule Felix-Nussbaum 5.000,00 €          Beamer, PCs, Verkabelung ja a
Realschule Bertha-von-Suttner 5.000,00 €          PCs ja
Realschule Möser 7.000,00 €          Beamer, Verkabelung ja ja
Realschule Erich-Maria Remarque 47.000,00 €        Beamer, PCs, Verkabelung ja ja
Realschule Wittekind 1.000,00 €          PCs ja
Abendgymnasium Sophie Scholl 1.000,00 €          PCs ja ja
Gymnasium Ernst-Moritz-Arndt 47.000,00 €        Beamer, PCs, Verkabelung ja ja
Gymnasium Graf-Stauffenberg 49.000,00 €        Interakt. Displays, PCs, Verkabelung ja ja
Gymnasium Carolinum 26.000,00 €        PCs, Grossdisplays ja ja
Gymnasium "In der Wüste" 31.000,00 €        Beamer, PCs, Verkabelung ja ja
Ratsgymnasium 11.000,00 €        Beamer, PCs ja ja
Kooperative Gesamtschule Schinkel 73.000,00 €        PCs, Verkabelung, Info-Displays ja ja
IGS Eversburg 47.000,00 €        PCs, Interakt. Displays ja ja
Förderschule Anne-Frank 24.000,00 €        Verkabelung, Beamer, PCs ja ja
Förderschule Montessori 13.000,00 €        PCs, Beamer, Interakt. Displays ja ja
Schule an der Rolandsmauer 2.000,00 €          PCs ja
BBS am Westerberg 122.000,00 €     Interakt. Displays, PCs, Verkabelung ja ja
BBS am Schölerberg 63.000,00 €        Verkabelung, Beamer, PCs ja ja
BBS am Pottgraben 91.000,00 €        Verkabelung, Beamer, PCs ja ja
IT-Kompetenzzentrum 144.000,00 €     PCs, Beamer ja ja
Gesamtsume 1.213.000,00 €  
* Maßnahmen unter 1.000€ sind nicht erfasst. 
Umgesetzte Schul-IT-Maßnahmen 2019