Stand der Baumaßnahmen 15.11.2023
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2527
Datum: 2023-11-03
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 18.10.2023 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2527
öffentlich
Stand der Baumaßnahmen 15.11.2023
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 15.11.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Zukunftsfähigkeit von Schulen und Bildungseinrichtungen sichern
Sachverhalt:
Der Schul- und Sportausschuss hat darum gebeten, dass in den Sitzungen als ständiger 
Mitteilungspunkt über den Stand der Baumaßnahmen im Schulbereich berichtet wird.
Die nachfolgende Auflistung wird dem Ausschuss zur 
Kenntnis gegeben: Schulstandorte
Nr. Schulen Baumaßnahme Bauphase
1 Gymnasium „In der 
Wüste“
Brandschutzsanierung
12. Bauabschnitt
12. BA abgeschlossen 
Aula bis Herbst 2023
2 Grundschule Atter Neubau und Sanierung Altbau Inbetriebnahme Neubau 
Mensa 
Sommer/Klassentrakt 
Herbst 2023, Sanierung 
Altbau ab Frühjahr 2024
3 Berufsschulzentrum 
am Westerberg
Sanierung nach Brand aktuell Sanierung 
Klassentrakte bis voraus. 
Frühjahr 2024
4 Heiligenwegschule Brandschutzsanierung 
Heiligenwegschule
Ausführungsplanung, 
Baubeginn 
Frühjahr 2024
                                                           Seite: 2/3
Nr. Schulen Baumaßnahme Bauphase
5 Neubau 
Friedenssschul
e
Neubau Friedensschule am
Standort Hakenstraße
Übergangslösung: 
Nutzung weiterer 4 
AUR in der HSI
Vorentwurf (LP 
02) in 
Überarbeitung
erfolgt
6 Berta-von- 
Suttner- 
Oberschule
Erweiterung des 
Bestandes/Neubau
Übergangslösung: 
durch Mobilklassen am 
Standort/Umzug in Teile 
der  KKS
Ausführungsplanung, 
(LP05) in Bearbeitung, 
Bauantrag eingereicht
Bereitstellung September 
2023
7 Oberschule 
Sonnenhügel
Erweiterung des 
Bestandes/ 
Neubau
Übergangslösung: 
durch Mobilklassen auf 
der „Schafswiese“
Genehmigungsplanung, 
(LP05) in Bearbeitung
Bereitstellung 1.11.23
8 Erich-Maria- 
Remarque- 
Schule
Erweiterung des 
Bestandes/Neubau
Übergangslösung: 
Anpassung der Zügigkeit 
durch eine Mobilklasse
 Entwurfsplanung, 
(LP03) in Bearbeitung
9 Elisabeth-
Siegel-
Schule
Erweiterung des 
Bestandes/Neubau 
für den Ganztag 
Entwurfsplanung(LP03)
  10 Gesamtschule 
Schinkel 
Brandschutzsanier
ung Hauptgebäude 
und Eingangsstufe
2. Bauabschnitt 
Eingangsstufe u. 
Vorplanungen für das 
Hauptgebäude in 2024
  11 Stüveschule Brandschutzsanierung 
(Treppentürme) Fertigstellung im November 
2023
 12 Herman-Nohl-Schule  Dachsanierung Durchführung ab Frühjahr  
2024
 13 Drei-Religionen-Schule  Grundsanierung Fertigstellung 4. Quartal 
2023
                                                           Seite: 3/3
Schulische Außenanlagen
Nr. Schulen Baumaßnahme Bauphase
1 Schule in der 
Dodesheide
Schulhofsanierung Sommer/Herbst 2023
2 Grundschule 
Eversburg
Laufbahnsanierung Sommer/Herbst 2023
3 Grundschule 
Hellern
Sanierung Ballspielfläche Herbst 2023
Sporthallen
Nr. Sporthallen Baumaßnahme Bauphase
1 Sporthalle 
Diesterwegschule
Abriss und Neubau Sporthalle 
und Mensa
Fertigstellung im   
Winter 2023
2 Sporthalle 
Rosenplatz- 
schule
Neubau Einfeldsporthalle Abriss im Herbst 2023, 
GU Vergabe (LP 07)
Gez. Butke