Neubau Museumsdepot - Sachstand
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2026/5163
Datum: 2026-01-30
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Stadt Osnabrück 
Die Oberbürgermeisterin 
1/2 
 
 
 
Vorlagenummer: VO/2026/5163 
Vorlageart: Mitteilungsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Neubau Museumsdepot - Sachstand 
 
Datum: 22.01.2026 
 Vorstand für Bildung, Kultur und Familie 
Federführung: Fachbereich Kultur 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Datum Sitzungsart Top-Nr. 
Kulturausschuss (Kenntnisnahme) 05.02.2026 Ö  
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/s Ziel/e: 
Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt - vielfältig-offen-kreativ (Ziel 2021-
2030) 
 
Sachverhalt: 
Hintergrund 
In seiner Sitzung am 01.10.2019 hat der Rat die Verwaltung beauftragt, ein Depotgebäude 
zur Unterbringung der vielfältigen und wertvollen Sammlungsgegenständen der Osnabrücker 
Museen zu planen (VO/2019/4412-01).  
Am 02.08.2022 folgte die Einreichung einer Projektskizze für eine Zuschussförderung im 
Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens von KulturInvest (Förderprogramm des 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, BKM). Der Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages wählte das Vorhaben in seiner Sitzung am 29.09.2022 mit 
einem Förderzuschuss in Höhe von bis zu 6.581.000 €, welcher maximal 50% der 
erforderlichen Finanzmittel beträgt, als grundsätzlich förderfähig aus. Diese Mittel werden 
überjährig zur Verfügung gestellt. Die endgültige Bewilligung erfolgt nach Vorliegen der 
qualifizierten Antragsunterlagen. 
Mit dem Grundsatzbeschluss des Rates vom 5.11.2024 (VO/2024/3505) bekannte sich die 
Stadt zum Projekt und beauftragte die Verwaltung, die für die qualifizierte Antragstellung 
notwendigen nächsten Schritte zu gehen.  
Sachstand 
Der bisherige Zeitplan wurde eingehalten. Die folgenden Meilensteine wurden erreicht: 
Durchführung des Koordinierungsgesprächs 
• Das Gespräch hat am 13.05.2025 mit Mitarbeitenden des Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien, BKM (Zuwendungsgeber) und des 
Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften (NLBL) als 
fachaufsichtführende Stelle stattgefunden. 
 
2/2 
• Es wurde die weitere Vorgehensweise für die geplante qualifizierte Antragstellung 
abgestimmt. 
Vergabeverfahren „Generalplaner“ 
• Das Vergabeverfahren zur Beauftragung eines Generalplaners wurde durchgeführt. 
Die Wahl fiel auf SCHOEPS & SCHLÜTER Architekten GmbH, die auch das 
Zentralmagazin Münster umgesetzt haben.  
• Der Entwurf zeichnet sich durch einen auf Langlebigkeit ausgelegten, kompakten, 
schlichten Baukörper mit flachgeneigtem Dach und weitestgehend geschlossener 
Fassade (Sicherheit) aus. Umzäunung und Toranlage sind vorgesehen. Das 
energetische Konzept sieht einen Eisspeicher, Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage 
vor. Das Gebäude soll nahezu CO2 neutral betrieben werden können. 
• Es handelte sich um das wirtschaftlichste Angebot. 
  
Nächste Schritte 
• Abschluss der Leistungsphase 2 bis Ende Juli sowie die Beauftragung der 
Leistungsphasen 3 bis 8. Die dafür notwendige Beschlussfassungen sollen Mitte bis 
Ende September eingeholt werden (Kulturausschuss 03.09.26, Betriebsausschuss 
Immobilien und Gebäudemanagement Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 15.09.26, Verwaltungsausschuss / Rat 29.09.26). 
• Die qualifizierte Antragstellung an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien, BKM im Förderprogramm „KulturInvest“ soll im 2. Quartal 2027 erfolgen. 
• Vorliegen des Zuwendungsbescheides Ende 2027 / Anfang 2028 
  
gez. Mersinger 
  
  
 
Anlage/n 
Keine 
 
 
[Dokumentende]