Aktueller Sachstand zum Ausbau der Vehrter Landstraße und zur Information der betroffenen Bürger im Stadtteil Haste / Beantwortung durch die Verwaltung
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3200-01
Datum: 2024-05-28
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 16.05.2024 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3200-01
öffentlich
Aktueller Sachstand zum Ausbau der Vehrter Landstraße und zur 
Information der betroffenen Bürger im Stadtteil Haste / 
Beantwortung durch die Verwaltung
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 06.06.2024 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Die Vorarbeiten zum Ausbau der Vehrter Landstraße und zum Bau eines 
ergänzenden Regenrückhaltebeckens im Bereich der Nette haben begonnen bzw. 
sind bereits abgeschlossen. Der abschließende Ausbau ist für den Sommer 2024 
vorgesehen. Der Ausbau der Vehrter Landstraße und die damit verbundenen 
Straßensperrungen werden erhebliche Belastungen für den Stadtteil Haste mit sich 
bringen. Insbesondere für den Schwerlastverkehr müssen Umleitungsstrecken 
gefunden werden, die die Bürgerinnen und Bürger möglichst nicht belasten.
Die Verwaltung beantwortet die Anfrage der CDU-Fraktion wie folgt:
1. Wann wird der Endausbau der Vehrter Landstraße konkret beginnen?
Der Beginn des Brückenabrisses ist für die 32. Kalenderwoche (Anfang August) 
geplant, was den eigentlichen Baustart des Gesamtprojektes markiert. Der 
Straßenbau beginnt koordiniert etwa 6 Wochen später und ist derzeit für die 38. 
Kalenderwoche terminiert. Der Bau erfolgt hierbei in 3 Abschnitten:
1. Abschnitt: Von der Netter Brücke bis zur Kreuzung Haseesch/Einfahrt Nettebad, 
mit einer Bauzeit von ca. 1 Jahr.
2. Abschnitt: Von der Kreuzung Haseesch/Am Nettebad bis zur Kreuzung an der 
Eishalle, mit einer Bauzeit von ca. 5 Monaten.
3. Abschnitt: Von der Kreuzung Eissporthalle bis zur Einmündung Haster Weg, mit 
einer Bauzeit von ca. 4 Monaten.
In jedem Bauabschnitt wird unter Vollsperrung gearbeitet, um eine kontinuierliche 
Erreichbarkeit des Nettebad und der Eissporthalle zu gewährleisten. Die Arbeiten 
werden dabei unter Ausnutzung der Tageshelligkeit, einer 6-Tage-Woche und mit 
Auslobung einer „Beschleunigungsvergütung“ durchgeführt. Hieraus resultiert eine 
kalkulierte Gesamtbauzeit für den Straßenbau von der 38. KW 2024 bis zur 26. KW 
2026 (ca. 21 Monate), mit geschätzten Kosten von rund 7,3 Mio. Euro brutto bzw. 1,1 
Mio. Euro für den Brückenbau.
Neben dem Straßen- und Brückenbau ist auch ein umfangreicher 
Gewässerdurchlass am Landwehrgraben geplant, um den zunehmenden 
                                                           Seite: 2/2
Starkregenereignissen standzuhalten. Zusätzlich sind umfangreichere Leistungen im 
Versorgungsbau vorgesehen, mit geschätzten Kosten für das SWO-Netz von ca. 1,3 
Mio. Euro brutto. Darüber hinaus haben einzelne Vorarbeiten, wie die Herstellung 
eines neuen Regenrückhaltbeckens oder notwendige Grünarbeiten innerhalb der 
letzten Fällperiode, bereits stattgefunden.
2. Wie soll der Verkehr während der Sperrung der Vehrter Landstraße umgeleitet 
werden?
Die Umleitung tatsächlich einen Großteil des nördlichen Stadtgebiets und ist sehr 
umfangreich. Die Umleitungsstrecken wurden verwaltungsintern erarbeitet und 
detailliert auf Ihre Leistungsfähigkeit hin überprüft. Aktuell auch einzelne 
Knotenpunkte umgebaut und die Lichtsignalanlagen angepasst, damit diese 
Bereiche zum Baustart optimal an die Bedürfnisse einer Umleitungsstrecke 
angepasst sind.
Die Umleitungsstrecke für den Schwerlastverkehr verläuft über Haster Weg, 
Hunteburger Weg, Bremer Straße und Wall und umgekehrt. Der Motorisierte 
Individualverkehr wird über Lerchenstraße, Süntelstraße, Wachsbleiche, 
Hansastraße in beide Richtungen geführt und aus Norden kommend über 
Bramstraße in Richtung Lerchenstraße. Im beigefügten Plan finden Sie eine 
detaillierte Übersicht über die betroffenen Straßen und die geplanten 
Umleitungsstrecken.
Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende werden entsprechend den 
einzelnen Bauabschnitten nahräumig umgeleitet bzw., wo möglich, am Baufeld 
entlanggeführt.
3. Ist vor den Sommerferien, also spätestens im Juni, eine Informations-
veranstaltung der Bürger im Stadtteil Haste über die weiteren Schritte im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der Vehrter Landstraße geplant?
Für Ende Juni sind 1-2 Anliegerinfoveranstaltungen geplant, in denen das Projekt 
selbst, die Bauzeit, der Bauablauf und die Umleitungsstrecken vorgestellt werden 
sollen. Die genaue Terminsetzung befindet sich derzeit in Abstimmung und wird 
zeitnah bekannt gegeben.
Die Baubeginne und die Veranstaltung selbst werden durch entsprechende 
Pressemeldungen und Anliegerinformationen begleitet, um die Bevölkerung 
umfassend über die Baumaßnahmen zu informieren.
gez. Bohne 
Anlage:
Anlage 1 – Übersicht Umleitungsstrecke Vehrter Landstr.