Sanierungsarbeiten OsnabrückHalle -Anfrage der FDP-Fraktion
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4026-01
Datum: 2019-07-03
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 13.06.2019 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Finanzen und Controlling
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4026-01
öffentlich
Sanierungsarbeiten OsnabrückHalle -Anfrage der FDP-Fraktion
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Rat der Stadt Osnabrück 25.06.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Die Verwaltung beantwortet die Anfrage wie folgt:
1. Warum sind bei der jüngsten Renovierung der OsnabrückHalle brandschutzrechtliche 
Bestimmungen (LAR 2000 Brandschutztechnische Anforderungen an 
Leitungsanlagen, in Niedersachsen Fassungen vom 28.08.2003, 10.01.2007 und 
30.10.2012) bei den sanitären Anlagen nicht beachtet worden, was nun dazu führt, 
dass dieser Bereich noch nachträglich in der Zeit vom 29.07.-06.09.2019 saniert 
werden muss?
Antwort der Verwaltung:
Bei der Sanierung der OsnabrückHalle wurden sowohl allgemeine brandschutzrechtliche 
Bestimmungen als auch die Forderungen des Brandschutzkonzeptes umgesetzt. Allerdings 
wurde aus Kosten- und Zeitgründen entschieden, nicht alle Bereiche der Halle zu sanieren. 
Zu diesen, wenigen, Bereichen gehören die WC-Anlagen im Erdgeschoss. Hier wurde zwar 
vor ca. 15 Jahren optisch (Fliesen, Sanitärobjekte etc.) saniert, jedoch blieb damals das 
Rohrleitungssystem aus dem Jahr 1979 erhalten. Ebenso blieben funktionierende bzw. 
bereits in der Vergangenheit erneuerte Lüftungsanlagen sowie die Heizungsanlage im 
Kellergeschoss von der Sanierung ausgeschlossen. Bei einer umfassenden Prüfung der 
Lüftungsanlagen wurden in diesem nicht sanierten Bereich Brandschutzklappen mit 
Asbestdichtungen festgestellt. Diese sind zwar noch funktionsfähig, können aber nicht mehr 
geprüft werden. Ein Austausch ist also unvermeidlich. Aus baulichen und 
zulassungstechnischen Gründen ist ein direkter Austausch nicht möglich. Daher wurde die 
Verlagerung der Klappen in das EG und damit in die WC-Anlage beschlossen. Der 
erhebliche bauliche Aufwand, der in der Toilette bei der Verlagerung der Klappen entsteht, 
rechtfertigt eine umfassende Sanierung der WC-Anlage.  
2. Welche Mehrkosten entstehen heute durch die nachträgliche Sanierungsmaßnahme 
insgesamt incl. Toiletten etc.:
Gesamtkosten heute 
minus sowieso-Kosten, die bei sofortiger Durchführung im Rahmen der Sanierung 
damals angefallen wären
= Mehrkosten?
Antwort der Verwaltung:
                                                           Seite: 2/2
Die Gesamtkosten für die Sanierung liegen bei knapp 150.000 € (netto). Nennenswerte 
Mehrkosten, außer der Baukostensteigerung zu 2013-2016, sind nicht auszuweisen, da der 
Bereich während der Sanierungsphase nicht berührt wurde. Für die Anbindung der 
Sicherheitstechnik wären eventuell Montagekosten in Höhe von 1.500 € als Mehrkosten zu 
nennen.
3. Führt die Schließung der Stadthalle über den Zeitraum vom 29.07.-06.09.2019 zu 
Einnahme-Ausfällen, wenn ja, in welcher Höhe?
Antwort der Verwaltung:
Der Sanierungszeitraum startet am 24.06.2019. Er wurde in die veranstaltungsarme Zeit 
während und rund um die Sommerferien gelegt, um die Einnahmeausfälle aus 
Veranstaltungen so gering wie möglich zu halten. Ein bereits vor dieser Planung gebuchter 
Abiball wird zudem noch am 29.06. durchgeführt. Die Umsätze für das Jahr 2019 wurden im 
Wirtschaftsplan der OVK u. a. wegen der sanierungsbedingten Schließung, aber auch wegen 
der umsatzstarken, einmaligen Veranstaltung „Körperwelten“ im Sommer 2018, mit 2,50 
Millionen Euro etwas verhaltener geplant (Plan 2018: 2,55 Mio. Euro). Bislang konnten 6 
konkret angefragte Veranstaltungen für den Sanierungszeitraum nicht bedient werden. Die 
OVK geht davon aus, das geplante Umsatzziel zu erreichen.
Gez. Fillep