Stand der Baumaßnahmen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/6277
Datum: 2015-11-02
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 20.10.2015 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/6277
öffentlich
Stand der Baumaßnahmen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 12.11.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Schul- und Sportausschuss hat darum gebeten, dass in den Sitzungen als ständiger 
Mitteilungspunkt über den Stand der Baumaßnahmen im Schulbereich berichtet wird.
Die nachfolgende Auflistung wird dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben:
Standort Stand der Umsetzung / Fertigstellung
Grundschule Sutthausen
Ersatzbau wegen des Brandschadens
Mit der Neubaumaßnahme wurde im 
Oktober 2015 begonnen.
Franz-Hecker-Schule In den diesjährigen Sommerferien wurde mit 
dem Umbau der ehemaligen 
Hausmeisterwohnung begonnen. Dort 
entstehen Räumlichkeiten für Unterrichts- 
und Betreuungszwecke. Die Arbeiten 
werden voraussichtlich zu Beginn des 
Jahres 2016 abgeschlossen werden können.
Mit den notwendigen Umbauarbeiten für die 
Erweiterung des Verwaltungs- und 
Lehrerbereiches wird voraussichtlich im 
Frühjahr 2016 begonnen.
Overbergschule
Grundsanierung des Schulgebäudes
Die begonnene Entwurfsplanung wird 
fortgesetzt.
Altstädter Schule/emma-theater
Sanierung der Fassade und der
Räumlichkeiten des emma-theaters
Die Fassadensanierung wird voraussichtlich 
zum Jahresende 2015 beendet.
Die begonnenen Arbeiten in den 
Theaterräumlichkeiten werden größtenteils 
im Oktober 2015 abgeschlossen. Im Zuge 
der Sanierungsarbeiten sind in 
verschiedenen Unterrichtsräumen 
teerhaltige Schadstoffe im Fußbodenbereich 
festgestellt worden. Zwar liegen die 
Messergebnisse eindeutig unter den 
Richtwerten, dennoch werden alle 
betroffenen Bodenflächen erneuert. Die 
erforderlichen Arbeiten werden 
voraussichtlich im Dezember 2015 
                                                           Seite: 2/3
abgeschlossen sein.
Die restlichen Arbeiten sowie die Sanierung 
der Schülertoiletten werden in einem 
weiteren Abschnitt in den Sommerferien 
2016 durchgeführt.
Grundschule Hellern
Umbau/Sanierung für die Einrichtung des 
Ganztagsbetriebes
Der Rat hat in seiner Sitzung am 21.07.2015 
beschlossen, dass an der Grundschule 
Hellern zu Beginn des Schuljahres 2017/18 
der Ganztagsbetrieb eingeführt wird.
Mit der Entwurfsplanung wird in den 
diesjährigen Herbstferien begonnen.
Grundschule Voxtrup Mit der Sanierung der Schülertoiletten im 
Gebäude der ehemaligen Astrid-Lindgren-
Schule ist in den Sommerferien begonnen 
worden. Die Arbeiten werden voraussichtlich 
im Dezember 2015 beendet werden können.
Hauptschule Innenstadt
Fenstersanierung
Mit dem Einbau neuer Fensteranlagen ist in 
den Sommerferien begonnen worden. 
Beendigung der Maßnahme voraussichtlich 
im Oktober 2015.
Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha-von-
Suttner-Realschule
Neubau einer Mensa und Einrichtung einer 
Lehrküche
Die begonnenen Arbeiten werden 
kontinuierlich weitergeführt und 
voraussichtlich im Frühjahr 2016 beendet.
E.-M.-Remarque-Realschule
Sanierung der Fassade im eingeschossigen 
Trakt
Mit den Arbeiten ist in den Sommerferien 
begonnen worden (Dach und Fassade). 
Voraussichtliches Ende der Arbeiten 
Frühjahr 2016.
IGS Osnabrück
Umbau/Sanierung des sog. „Grünen 
Neubaus“
Mit den Arbeiten wird voraussichtlich im 
Spätherbst d. J. begonnen.
Gesamtschule Schinkel
- Umbau der Toilettenräume
- Einbau einer 
Holzhackschnitzelanlage
Sie können voraussichtlich zu Anfang 2016 
beendet werden.
Mit der Maßnahme wurde ebenfalls in den 
Sommerferien begonnen; Fertigstellung 
voraussichtlich Ende November 2015.
Gymnasium „In der Wüste“
Schulgebäude
Mit den notwendigen 
Brandschutzmaßnahmen ist im 
erdgeschossigen Teil begonnen worden. Die 
Arbeiten sind in den diesjährigen 
Herbstferien fortgesetzt worden.
In den Sommerferien 2016 wird 
voraussichtlich mit dem 2. BA begonnen.
                                                           Seite: 3/3
BBS am Pottgraben
Sanierung des Altbaus
Die begonnenen Sanierungsarbeien werden 
kontinuierlich fortgesetzt, voraussichtliches 
Ende Frühjahr 2016.
BSZ am Westerberg
Neubau des Ernährungstraktes
Die Ausbauplanung wird fortgeführt. 
Voraussichtlicher Beginn der Maßnahmen 
Sommer 2016.
gez. B u t k e