Straßenunterhaltungsmaßnahmen aus Rückstellungen für die Jahre 2018 bis 2020 - Veränderungen im Maßnahmenpaket 1
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/3523
Datum: 2019-02-22
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 12.02.2019 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Osnabrücker ServiceBetrieb
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/3523
öffentlich
Straßenunterhaltungsmaßnahmen aus Rückstellungen für die Jahre 
2018 bis 2020 - Veränderungen im Maßnahmenpaket 1
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Osnabrücker 
ServiceBetrieb 07.03.2019 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 21.03.2019 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 02.04.2019 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 30.04.2019 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 30.04.2019 Ö Entscheidung
Beschluss:
Das aktualisierte Maßnahmenpaket 1 zur Straßensanierung aus im Jahresabschluss des 
Konzerns Stadt 2017 gebildeten Rückstellungen wird mit den in der Anlage 1 abgebildeten 
Einzelmaßnahmen beschlossen. 
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
I. Gesamtkosten der Maßnahme: 2.500.200 €
II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: 2.500.200 € (Rückstellung) 
Betroffener Haushaltsbereich
Ergebnishaushalt x Finanzhaushalt/Investitionsprogramm
Produktnummer / Projektnummer: L62205300/1.100.5.4.1.03.03
Bezeichnung: Straßenumbau
x Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr aus Rückstellungen zur Verfügung.
III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:
x Die Gesamtkosten für Maßnahmenpaket 1 von 2.500.200 € beziehen sich auf die Jahre 
2019 und 2020
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
E. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich 62 Geodaten und Verkehrsanlagen
Fachbereich 20 Finanzen und Controlling
                                                           Seite: 2/2
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Das in der Beschlussvorlage „Straßenunterhaltungsmaßnahmen aus Rückstellungen für die 
Jahre 2018 bis 2020“ (VO/2018/2602 02) mitbeschlossene Maßnahmenpaket 1 ist aufgrund 
fortgeschrittener Planung anzupassen. Die Rückmeldungen zu den Sitzungen der 
Koordinierungsstelle (KOST – dient zur Abstimmung aller Baumaßnahmen der Stadt 
Osnabrück) am 06.12.2018 und 07.02.2019 haben das folgende, aktualisierte 
Maßnahmenpaket 1 ergeben, welches nur wenige bzw. einfach zu handhabende 
Wechselwirkungen zwischen allen Beteiligten erwarten lässt. Das Paket umfasst 15 Straßen 
und ist in der Ausführungsplanung und Bauausführung für den Zeitraum von Mai 2019 bis 
Dezember 2019 anvisiert. Die Details zu den Änderungen sind der Anlage 1 zu entnehmen.
Zur Voruntersuchung der Straßenabschnitte (auf PAK- und/oder Asbest-Belastung) ist in der 
nächsten Zeit eine große Anzahl an Bohrkernen zu entnehmen und analysieren zu lassen. 
Hierfür wird ein Jahresvertrag öffentlich ausgeschrieben, um bedarfsweise über den 
Auftragszeitraum hinweg die entsprechenden Probenahmen abrufen zu können.
Im Allgemeinen dienen die Untersuchungsergebnisse zur Bestimmung des 
Sanierungsumfangs sowie zur genaueren Abschätzung der Entsorgungskosten. Sollte keine 
Belastung der Böden feststellbar sein und die örtlichen Gegebenheiten es zulassen, kann 
auch über einen Wiedereinbau des Aufbruchsmaterials nachgedacht werden, um Kosten 
einzusparen bzw. die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der sanierten Straße zu erhöhen.
Aktuell liegt noch keine Voruntersuchung und damit auch keine genaue Kostenschätzung 
vor. Der für die Rückstellung genutzte gemittelte Quadratmeterpreis kann bei abweichenden 
Rahmenbedingungen (z. B. Beschaffenheit und Kontaminierungsgrad des vorhandenen 
Oberbaus, verhältnismäßig viele Bauarbeiten an den Randeinfassungen und Nebenanlagen 
usw.) zu stark veränderten Kosten führen. Über die konkreten Kostenentwicklungen der 
einzelnen Maßnahmen werden die politischen Gremien regelmäßig informiert.
Aus dem Gesamtpaket wurden zusätzlich zum hier vorliegenden Maßnahmenpaket 1 die 
Straßenunterhaltungsmaßnahmen an folgenden Straßen bereits durchgeführt:
Nr. Straßenname
2 Am Boekenhagen
5 Am Gretescher Turm
51 Kapellenweg
60 Lieneschweg
72 Pommersche Str.
76 Redekerstr.
Zusätzlich entfällt die Sanierung der Wartenbergstraße (lfd. Nr. 96) aufgrund des geplanten 
Vollausbau 2020/2021 ganz.
gez. Schnier
Anlagen:
Anlage 1: aktualisierte Straßenliste Maßnahmenpaket 1 
Anlage 2: aktualisierter Lageplan Maßnahmenpaket 1
Straßenliste Maßnahmenpaket 1
(Stand: 11.02.2019)
geschätzte Bauzeit * 
Straßenbau
Rückstellungs-
betrag Bemerkungen
15    2.500.200,00 € 
15 An der Sutthauser Mühle Gröbelweg - Haus-Nr. 8 (Anfang 
gepflasterte Fahrbahn) 1 - 2 Wochen        297.000,00 € 
16 Auf dem Hauerlande in ein nachfolgendes Paket 
verschoben
28 Eversburger Str. Hafenringstr. - Haus-Nr. 9B in ein nachfolgendes Paket 
verschoben
29 Frankfurter Heerstr. in ein nachfolgendes Paket 
verschoben
35 Große Schulstr. Rheiner Landstr. - Hofbreede in ein nachfolgendes Paket 
verschoben
39 Hehekamp < 1 Woche        108.000,00 € 
43 Hörner Weg Lengericher Landstr. - Heidkamp 3 - 4 Wochen        324.000,00 € 
vorzuziehen aufgrund 
Kanalbaumaßnahme seitens 
SWO Netz GmbH
45 Im Dütetal 1 - 2 Wochen        108.000,00 € 
46 Im Nettetal Östringer Weg - Stadtgrenze < 1 Woche           43.200,00 € vorzuziehen aufgrund 
verschobener Maßnahmen
47 In der Dodesheide Ellerstr. - Mecklenburger Str., sowie 
Ickerweg - Haus-Nr. 142/144 2 - 3 Wochen           81.000,00 € vorzuziehen aufgrund 
verschobener Maßnahmen
53 Kleine Schulstr. 2 - 3 Wochen        108.000,00 € 
61 Limberger Str. Quellwiese - Haus-Nr. 187 < 1 Woche        205.200,00 € vorzuziehen aufgrund 
verschobener Maßnahmen
64 Mäscherstr. 1 - 2 Wochen           43.200,00 € vorzuziehen aufgrund 
verschobener Maßnahmen
65 Mecklenburger Str. 1 - 2 Wochen           81.000,00 € vorzuziehen aufgrund 
verschobener Maßnahmen
70 Ohrbecker Weg Zum Wilkenbach - Hellerner Weg in ein nachfolgendes Paket 
verschoben
75 Rawiestr. 1 - 2 Wochen        118.800,00 € vorzuziehen aufgrund 
verschobener Maßnahmen
81 Sandforter Str. Bahnübergang - Hase-Brücke 3 - 4 Wochen        388.800,00 € vorzuziehen aufgrund 
verschobener Maßnahmen
88 Schwenkestr. 2 - 3 Wochen        270.000,00 € 
98 Wehinghausweg < 1 Woche        135.000,00 € 
103 Zum Eichenkamp in ein nachfolgendes Paket 
verschoben
104 Zum Flugplatz Kurvenbereich am Flugplatz - Kuppe Höhe 
Landebahn (Ende des sanierten Teilstücks) 2 - 3 Wochen        189.000,00 € 
* unter Optimalbedingungen
Maßnahme
Straßen im Paket 1
Paket 1
geschätzter Zeitraum (Ausführungsplanung und Bauausführung): Mai 2019 - Dezember 2019
81
47
65
64
88
39
53 43
45 15 98
75
61
46
47
104
±0 500 1.000 1.500 2.000250 m1:15.000
Stand: 11.02.2019
Die Zuordnung der Straßen zu den einzelnen Paketen ist unverbindlich 
und dient aktuell nur zur Vorplanung / Priorisierung!
Paket 1
Übersichtskarte
Straßenunterhaltungsmaßnahmen aus 
Rückstellungen für die Jahre 2018 bis 2020