Bau der 'Hasebrücke' zur Erschließung des Terminal Ost (Lok-Viertel)
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3313
Datum: 2024-08-13
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 04.07.2024 
Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3313
öffentlich
Bau der 'Hasebrücke' zur Erschließung des Terminal Ost (Lok-
Viertel)
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 22.08.2024 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 17.09.2024 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 01.10.2024 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 01.10.2024 Ö Entscheidung
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, den Neubau der Brücke öffentlich auszuschreiben und an 
den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
Die zur Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel werden hiermit bestätigt 
und freigegeben.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja
Nein
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) € 1.100.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) € -2.750.000 €
Summe € -1.650.000 €
Folgekosten (jährlich) -51.333,33 €
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf die Jahre 2024-2026.
Die erforderlichen Mittel wurden im Verwaltungsentwurf eingeplant:
X
 Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
 Änderungen zum Verwaltungsentwurf:
 270.000 € Reduzierung Einzahlungen 2025 – 2026
 620.000 € Reduzierung Auszahlungen 2025 – 2026 
 Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der weiteren Haushaltsplanung berücksichtigt 
werden.
X  Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2025 i. H. v. 400.000 € für 
 das Jahr 2026 in Anspruch genommen.
 
B. Personelle Auswirkungen: 
Keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: 
                                                           Seite: 2/3
Keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
X  keine
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
X  keine
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: 
Die Brücke wird nicht errichtet und eine direkte Verbindung vom Lok-Viertel zum Terminal 
Ost entfällt an dieser Stelle.
G. Beteiligte Stellen: 
Fachbereich Städtebau, Fachbereich Finanzen und Controlling, Referat Oberbürgermeisterin
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Nachhaltige Siedlungsentwicklung betreiben
 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
Sachverhalt:
Um die Erreichbarkeit der nördlich der Hase gelegenen Grundstücksflächen und 
perspektivisch eine direkte Erschließung des Lok-Viertels über den geplanten Zugang zum 
Hauptbahnhof (Terminal Ost) zu gewährleisten, ist es erforderlich, im nördlichen Bereich des 
Ringlokschuppens die Hase mit einer neuen Brücke zu überqueren. Die verkehrsplanerische 
Trassierung, sowie die mit der Lok-Viertel OS GmbH abgestimmte Fahrbahnaufteilung ist im 
Lageplan (Anlage 1) dargestellt. Vorgesehen ist eine Fahrbahnbreite von 4,00m mit 
beidseitigem Gehweg von jeweils 3,00m Breite.
Das im April 2024 mit der Brückenplanung beauftragte Ingenieurbüro prüft derzeit den 
idealen Brückenstandort, welcher maßgeblich von einer wirtschaftlich baubaren Spannweite 
abhängig ist, und die bestmögliche Ausführungsart. Parallel zum Brückenneubau wird die 
vorhandene Abfahrtsrampe von der in Bau befindlichen Hamburger Straße zu den 
Gebäuden und dem Gleisbereich der DB zurückgebaut und der vorhandene 
Böschungsbereich gesichert.
Nach derzeitiger Kostenschätzung werden Bruttobaukosten i.H.v. ca. 2,30 Mio. EUR 
veranschlagt. Zusätzlich zu berücksichtigen sind Aufwendungen für Leistungen des 
beauftragten Ingenieurbüros, notwendige Kampfmittelsondierungen, Baugrunderkundungen, 
Laboruntersuchen und allgemeine Prüfgebühren, sodass mit Gesamtkosten von ca. 2,75 
Mio. EUR zu rechnen ist.
Entsprechend der Neuausrichtung des Haushaltes und des Investitionsprogrammes (vgl. 
Vorlage VO/2024/2844 Überarbeitung des Planungsprozesses für das Investitionsprogramm 
- Vorschlag der Verwaltung zum Umgang mit den Antrag der Gruppe Grüne/SPD/Volt und 
der CDU-Fraktion gemäß VO/2023/2495)  sollen bei Baumaßnahmen mit einem 
voraussichtlichen Volumen von über 2 Mio. EUR in der aktuellen Haushaltsplanung zunächst 
lediglich die Planungskosten berücksichtigt werden. Dies soll nicht gelten, wenn es u. a. 
hierdurch zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen kommt.
Um Verzögerungen bei der Umsetzung der Gesamtmaßnahme LokViertel zu vermeiden, 
sind die Gesamtkosten dieser Teilmaßnahme in der aktuellen Haushaltsplanung umfänglich 
aufgenommen. 
Gez. Bohne
                                                           Seite: 3/3
Anlage/n:
- Ergebnis Vorplanung: Lageplan Zufahrt