Villa Schlikker - baufachliche Prüfung abgeschlossen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/0267
Datum: 2022-01-07
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 20.12.2021 
Vorstand für Bildung, Kultur und Familie
Fachbereich Kultur
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/0267
öffentlich
Villa Schlikker - baufachliche Prüfung abgeschlossen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Kulturausschuss 13.01.2022 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
Sachverhalt:
Sanierungsmaßnahmen beginnen
Nachdem der Bund am 31. März 2021 den Zuwendungsbescheid für die Förderung der 
Sanierung der Villa Schlikker ausgestellt hatte (vgl. hierzu VO/2021/7058 und 
VO/2021/6856), stand vor Beginn der Baumaßnahmen noch die Prüfung der 
Bauplanungsunterlagen durch das Niedersächsische Landesamt für Bau- und 
Liegenschaften aus.
 
Das Landesamt hat nun die Prüfung abgeschlossen und das Ergebnis dem seitens des 
Bundes beauftragten Projektträger Jülich mitgeteilt. Am 4. November 2021 gab der 
Projektträger grünes Licht für die Baumaßnahme. Damit sind die formalen Hürden seitens 
des Bundes und des Landes genommen und die Baumaßnahmen können beginnen.
 
Die Antragsstellung beim Bund erfolgte am 26.09.2019, die Abgabe der Unterlagen nach RZ-
Bau im Juli 2020.
 
Nach einem Koordinierungsgespräch zwischen Bund und Stadt wurde ursprünglich von einer 
Bewilligung der Maßnahme zum Februar 2020 ausgegangen und eine Prüfung der 
Unterlagen nach RZ-Bau bis Juli 2020. 
 
Von der im Koordinierungsgespräch besprochenen Zeitschiene ausgehend ist insgesamt 
eine Verzögerung der formalen Antragsbewilligung seitens des Bundes um 13 Monate 
festzustellen. Erst nach mehrmaligen Nachfragen beim Bund und beim Projektträger liegt 
diese nun vor.
 
In einem ersten Schritt wurde – die Einrüstung vorbereitend – im Dezember 2021 die Villa 
Schlikker von der Begrünung befreit und die Ausschreibungen mehrerer Bauleistungen 
vorbereitet. Für Ende März/Anfang April 2022 ist der Beginn der Hochbauarbeiten geplant. 
Parallel werden die Sanierung der Außenfassade angegangen und Entkernungsarbeiten im 
Innenbereich. Technisch besonders heraufordernd ist der Einbau der Aufzugsanlage in das 
denkmalgeschützte Gebäude. Hier muss der Aufzugsbau in Einklang mit dem 
Denkmalschutz gebracht werden.
 
Konzept weiterentwickelt
Die inhaltliche Konzeption der Villa Schlikker wurde weiter vorangetrieben. Nach dem 
positiven Ratsbeschluss zum Konzeptentwurf (vgl. VO/2020/6006) wurde das Exposé zu 
einem Grundkonzept weiterentwickelt. Das Grundkonzept umfasst Leitgedanken zur 
Ausstellung, einen narrativen Leitfaden, sowie ein Raumkonzept. Auf der Basis dieses 
Konzeptes wird Anfang 2022 die Ausschreibung für die Ausstellungsgestaltung (Szenografie) 
                                                           Seite: 2/2
erfolgen. Mehrere Gestaltungsagenturen werden eingeladen, Vorschläge für die „visuelle 
Sprache“ der Ausstellung – z.B. für die Gestaltung von Vitrinen und Medienstationen – zu 
machen.
 
Symposion vertagt
Das ursprünglich für den 2./3.September 2021 geplante wissenschaftliche Symposion über 
das Handeln Hans Georg Calmeyers im Kontext des deutschen Besatzungsregimes musste 
aufgrund des bundesweiten Bahnstreiks auf den 24./25. Februar 2022 verschoben werden. 
Die An- und Abreise der Teilnehmer:innen aus mehreren Ländern konnte nicht sichergestellt 
werden. So es die Coronaauflagen zulassen, wird das Symposion 2022 öffentlich stattfinden. 
Im Anschluss an das Symposion ist eine Tagung des Beirats zur Weiterentwicklung der Villa 
Schlikker vorgesehen, um die Ergebnisse des Symposions zu reflektieren und ein Votum zur 
Benennung der Villa Schlikker abzugeben. 
 
gez. Mersinger
Anlage
Terminplanung Villa Schlikker
Terminplan Umbau und Sanierung Villa Schlikker
Vorgang
Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
ANTRAGSTELLUNG 26.09.2019   26.09.2019 O
Antragslaufzeit Antragslaufzeit
BEWILLIGUNG (bis KW12 / 2021 lag noch keine Bewilligung schriftlich vor) 01.02.2020 angen. 01.04.2021 O O
Vorentwurfsplanung LP2 Vorentwurfsplanung LP2
Entwurfsplanung LP3 Entwurfsplanung LP3
ABGABE RZ BAU 01.05.2020 22.07.2020 O O
Prüfung RZ Bau (Beginn der Prüfung geschätzt im April 2021) Prüfung RZ Bau (Beginn der Prüfung geschätzt im April 2021)
Genehmigungsplanung LP4 Genehmigungsplanung LP4
BAUANTRAGSSTELLUNG 01.06.2020 19.07.2021 O O O
Laufzeit Bauantrag Laufzeit Bauantrag
Ausführungsplanung LP5 Ausführungsplanung LP5
Ausschreibung / Vergabe LP6 / LP7 Ausschreibung / Vergabe LP6 / LP7
BAUBEGINN 01.01.2021 01.03.2022 O O
Bauzeit Bauzeit
FERTIGSTELLUNG Hochbau 31.03.2022 28.02.2023 O O
Ausbau Austellung Ausbau Austellung
FERTIGSTELLUNG Gesamtmaßnahme 30.06.2022 31.10.2023 O O
Abrechnung / Föhrdermittelabruf Abrechnung / Föhrdermittelabruf
2022 2023
% abgeschlossen (hinter dem Plan)
2019
% abgeschlossen Tatsächlich (hinter dem Plan)geplante Dauer Tatsächlicher Start
2020 2021
Stand: 17.12.2021
Ursprüngliche Termine
Stand 17.12.2019
(nach Koordinationsgespräch)
Termine
Stand 14.09.2021
13 Monate Verzögerung der formalen Antragsbewilligung (Paket 1)
11 Mon. Verzögerung baufachl. Prüf. (Paket 2)
13 Mon. Verzögerung Bauantragsstellung
14 Mon. Verzögerung Baubeginn
14 Mon. Verzögerung Fertigstellung Hochbau
15 Mon. Verzögerung Fertigstellung Ausbau (Ausstellung)