Projekt MOBIL>E ZUKUNFT - Pocketplan
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1501
Datum: 2017-10-13
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/4
Stadt Osnabrück 10.10.2017 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Städtebau
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1501
öffentlich
Projekt MOBIL>E ZUKUNFT - Pocketplan
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 19.10.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Nachhaltige Mobilität (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Das Projekt MOBIL>E ZUKUNFT
Das Strategische Stadtziel Nr. 3 „Nachhaltige Mobilität - Osnabrück ist 2020 auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen Mobilität, die keine Bevölkerungsgruppen ausschließt und die regionale 
Verflechtungen im Blick hat, sichtbar vorangekommen“ soll in Form eines Projektes 
umgesetzte werden. Die Projektlaufzeit umfasst hier 2016-2020.
Das innovative Moment an diesem Projekt ist hier u.a., dass es in Konzernpartnerschaft 
geführt wird; Stadtwerke Osnabrück und Stadt Osnabrück arbeiten hier im Dialog, 
transparent und partnerschaftlich miteinander. Und genau dieser Ansatz ist sinnvoll, da die 
zentralen Handlungsfelder im Strategischen Stadtziel 
1. Nachhaltige Mobilitätsmanagementkonzepte erarbeiten und fördern
2. Umweltfreundliche Nahmobilität fördern
3. E-Mobilität fördern
4. Radverkehr stärken
5. Öffentlichen Personennahverkehr fördern
die Kompetenzen und Erfahrungswerte beider Partner erfordern.
Neben der operativen Umsetzung von konkreten Arbeitspaketen hat das Projekt MOBIL>E 
ZUKUNFT u.a. die Aufgabe, in einen sachgerechten Diskurs über die Mobilitätswende mit 
allen Akteuren einzusteigen. In der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses 
im November 2016 wurden bereits Zielsetzung und Arbeitsschwerpunkte durch die 
Projektleitungen vorgestellt.
                                                           Seite: 2/4
Die Zitate von Jaime Lerner; Architekt und Bürgermeister der brasilianischen Metropole 
Curitiba 
„Wenn Du etwas verändern willst, musst Du anfangen.“
„Um eine Stadt lebenswert zu machen, muss man drei Dinge anpacken. Mobilität, 
Nachhaltigkeit und soziale Vielfalt.“
verdeutlichen zudem, worum es im Projekt MOBIL>E ZUKUNFT gehen wird.
Der Weg zum Projektplan MOBIL>E ZUKUNFT – Mobilitätsforen und Patenprojekte
Neben der konkreten Umsetzung sind die Kommunikation und der Dialog mit Öffentlichkeit in 
der aktuellen Projektstartphase ein wesentliches Aufgabenpaket. Herausforderung ist hier, 
dass die knappen Personalressourcen im Projekt und die budgetierten Finanzmittel beider 
Partner zielgerichtet eingesetzt werden, so dass zum einen Kommunikation über zukünftige 
Mobilitätsthemen in Osnabrück stattfindet, zum anderen auch konkret Maßnahmen kurz- bis 
mittelfristig umgesetzt werden.
Das Projekt ist am 01. Dezember 2016 mit dem 1. Mobilitätsforum öffentlich geworden.
Hier zeigte sich, dass es im Projekt MOBIL>E ZUKUNFT nicht darum gehen kann, einen 
weiteren Masterplan zu entwickeln und abstrakte Diskussionen zu führen. Erfolgs-
versprechend, so die Annahme, ist die Definition von überschaubaren Arbeits-paketen, die 
auf die Umsetzung des strategischen Stadtziels einzahlen. 
Auf diesem Forum wurde auch das Konzept der Patenprojekte entwickelt. Die aktuell zehn 
definierten Patenprojekte sind die Grundlage des Pocketplans.
Abb. 1: Mobilitätsforen 1-4 
                                                           Seite: 3/4
Abb. 2: Das Tandem-Konzept als Grundlage der Projektpatenschaft

                                                           Seite: 4/4
Abb. 3: Projektplan MOBIL>E ZUKUNFT
Weiteres Verfahren und Hinweise
 Der Projektfortschritt erfordert bei folgenden Patenprojekten eine Anpassung:
Selbstleuchtende Radwege – Da der selbstleuchtende Auftrag einen 
Asphaltuntergrund erfordert, kann das Projekt nicht am Rosenplatz umgesetzt 
werden (Betonuntergrund). Aktuell wird hierfür ein Wallabschnitt ausgewählt, der in 
nächster Zeit konkretisiert wird.
Sichere Fahrradabstellanlage Kamp – Dem Unterbau der Treppenanlage wird eine 
Planungsalternative gegenübergestellt.
 Die Patentreffen finden regelmäßig einmal pro Quartal statt.
 Im Jahr 2018 soll ein Großteil der zehn Projekte umgesetzt sein.
 Die zwei freien Felder sollen durch zwei Patenprojekte aus dem Bereich Wirtschaft/ 
Verbände gefüllt werden.
 Der Projektplan soll am 4. Mobilitätsforum und darüber hinaus an die Öffentlichkeit 
verteilt werden.