Umbau der Grundschule Schölerberg zur Ganztagsschule
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/1768
Datum: 2018-01-19
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 19.12.2017 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/1768
öffentlich
Umbau der Grundschule Schölerberg zur Ganztagsschule
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 16.01.2018 Ö Vorberatung
 Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungssteuerung 16.01.2018 Ö Vorberatung
 Schul- und Sportausschuss 23.01.2018 Ö Vorberatung
 Jugendhilfeausschuss 24.01.2018 Ö Kenntnisnahme
 Verwaltungsausschuss 30.01.2018 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 30.01.2018 Ö Entscheidung
Beschluss:
Die Grundschule Schölerberg wird zur Ganztagsschule umgebaut. 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von 1.000.000,00 € werden durch Umschichtungen von der 
Position 7.230101.710 Umbau der Albert-Schweitzer / Heilig-Geist-Schule zur 
Ganztagsschule bereitgestellt und im Vorgriff auf den Wirtschaftsplan 2018 freigegeben.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja
I. Gesamtkosten der Maßnahme : 1.000.000,00 €
Betroffener Haushaltsbereich
Ergebnishaushalt X Finanzhaushalt/Investitionsprogramm
Produktnummer / Projektnummer: 7.230108.710 / 7.230101.710
Bezeichnung:
X Die erforderlichen Mittel stehen im Entwurf des Wirtschaftsplanes zur Verfügung.
 Den erforderlichen Mitteln stehen Einzahlungen / Erlöse zur Deckung gegenüber in
X Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von 25.000,00 an Kapitalkosten
 Durch die Maßnahme werden jährliche Erträge erwartet in Höhe von ______________ €.
B. Personelle Auswirkungen: Keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: Keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: Umbau zur Ganztagsschule zu 
einem späteren Zeitpunkt
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Fachbereich Finanzen und Controlling
                                                           Seite: 2/2
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Chancengleichheit durch Bildungsteilhabe und Bekämpfung von Kinderarmut (Ziel 2016 - 
2020)
Sachverhalt:
Die Grundschule Schölerberg beabsichtigt zum Schuljahreswechsel 2019/2020 
Ganztagsschule zu werden. 
In baulicher Hinsicht ist vorgesehen, in den Räumlichkeiten des Mitteltraktes eine Mensa mit 
ca. 90 Sitzplätzen mit einer Ausgabeküche herzurichten. Weiterhin sollen notwendige 
Ganztagsräume u.a. in der ehemaligen Hausmeisterwohnung geschaffen werden. Der 
Sanitärbereich wird bedarfsgerecht zurückgebaut, saniert und mit einem Behinderten-WC 
versehen. Gleichzeitig wird die Barrierefreiheit in der Schule größtenteils sichergestellt. 
Ferner werden Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes durchgeführt. 
Die Kostenannahme geht von Gesamtkosten von insgesamt 1.000.000,00 € aus. Aufgrund 
der Umbaumaßnahme im Bestand ist in dieser Summe ein Betrag von 133.000,00 € für 
Unvorhergesehenes enthalten. Diese Position soll mögliche unvorhergesehene 
Mehraufwendungen, die sich im weiteren Planungsverlauf ergeben können, abdecken. 
Das Konzept ist mit der Schulleitung abgestimmt. Am 23. Januar werden die Planungen dem 
Schulvorstand vorgestellt. Sollten sich in diesem Rahmen noch Änderungen ergeben, 
werden diese kurzfristig vor der endgültigen Beschlussfassung im Rat noch mitgeteilt. 
Um wie vorgesehen den Ganztagsbetrieb zum Schuljahreswechsel 2019/2020 umzusetzen, 
ist es zwingend erforderlich, die notwendigen Planungen und Vergaben im Frühjahr 2018 in 
die Wege zu leiten, um größere lärmintensive Baumaßnahmen (insb. die Dachsanierung) in 
den Sommerferien 2018 umsetzen zu können. 
Da im beschlossenen Investitionsprogramm Mittel für den Umbau zur Ganztagsschule erst in 
2019 in Höhe von 1.425.000,00 € bei der Position 7.230108.710 dotiert sind, die Schule aber 
wie bereits erwähnt zum Schuljahreswechsel 2019/2020 den Ganztagsbetrieb aufnehmen 
will, werden die notwendigen Mittel 2018 über eine Umschichtung von 1.000.000,00 € von 
der Position 7.230101.710 - Umbau der Albert-Schweitzer / Heilig-Geist-Schule zur 
Ganztagsschule - vorübergehend bereitgestellt. 
Zum Wirtschaftsplan 2019 erfolgt dann eine Korrektur der Veranschlagung unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen der Vorlage Umbau der Albert-Schweitzer / Heilig-Geist-
Schule zur Ganztagsschule  VO 2017/1772. 
Mit dem Beschluss erfolgt eine vorzeitige Mittelfreigabe im Rahmen der vorläufigen 
Haushaltswirtschaft gem. § 116 NKomVG. Eine sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit 
besteht, um die vorgesehenen und kommunizierten Zeitpläne einzuhalten.
Anlagen:
- Kostenannahmen
- Lagepläne
Stadt Osnabrück   EB 23   Fachdienst Hochbauten © Ulrich Rauß          Update:    01. Jan. 2015 
GS am Schölerberg  //  GanzTagsSchule 2017-12-19 
UR 
An Datum: 2017-11-13 
23 Rauß / 42 02 
über  23 
Baubeschreibung: 
Gesamtkosten Kostengruppe 200 bis 700 
Pos. Gewerk Anzahl Länge Breite Fläche Höhe Inhalt Einheitspreis Gesamtbetrag 
100 Grundstück 
200 Herrichten / Erschließen 
Zwischensumme Erschl -  €                      
300 Baukonstruktion / Bauwerk 
Ausgabeküche (Umbau) 65,00 2.000,00 130.000,00 €          
Speiseraum (Mensa) 120,00 750,00 90.000,00 €            
Sanierung Sanitärtrakt 90,00 1.000,00 90.000,00 €            
Brandschutz im EG psl 1,00 20.000,00 20.000,00 €            
Ganztagsräume (Umbau) 100,00 500,00 50.000,00 €            
Flur und Dach (Aufsatz neu) 90,00 1.500,00 135.000,00 €          
Brandschutz im OG psl 1,00 25.000,00 25.000,00 €            
Beh-ger. Erschließung psl 1,00 35.000,00 35.000,00 €            
Senkhof Mensa 180,00 500,00 90.000,00 €            
Imponderabilien 20% 665.000,00 133.000,00 €          
Altbau, Schadstoffe, zusätzl. Sanierungen 
Rampenanlage Schulhof 
psl 1,00 20.000,00 20.000,00 €            
Zwischensumme Bauwerk 818.000,00 €          
400 Technische Anlagen 
in KostGr 300 enthalten 0,00 -  €                      
Zwischensumme Technik -  €                      
500 Aussenanlagen 
in KostGr 300 enthalten 0,00 -  €                      
Zwischensumme Aussen -  €                      
600 Ausstattung 
separates Budget FB 40 0,00 -  €                      
1.000.000,00 €
Jellinghausstraße 24, 49082 Osnabrück 
Kostenannahme 
auf Grundlage des Ortstermines vom 29.06.2017, der Vorentwurfsplanung vom 28.09.2017 
sowie der Zustimmung (Schule, FB 40) vom 30.11.2017
eventuell auch eine Flur- und/oder Dachsanierung im 2. OG 
In den Räumlichkeiten des Mitteltraktes (Überhang) soll der Ausbau einer Mensa für den 
Ganztagsschulbetrieb ausgebaut werden, - weiterhin Ganztagsräume in der ehemaligen 
Hausmeisterwohnung, - der Sanitärtrakt im EG soll bedarfsgerecht zurückgebaut und 
saniert werden, - fehlende Brandschutzmaßnahmen gehören mit zur Baumaßnahme wie 
Seite 1 von 2 
Zwischensumme Einrich -  €                      
700 Nebenkosten 
Planungskosten  extern rd. 22% 179.960,00 €             
Planung FD Hochbauten 
zur Abrundung 
2.000,00 €                 
Zwischensumme Neben 181.960,00 €          
Gesamtkosten 
gerundet 
Fachdienst Hochbauten  (23 - 5) FB 23 über     FB 23 
Datum Osnabrück, den 13.11.2017 FD   23-5  //  23-4   z. K. 
Name Dipl.-Ing. Architekt  U. Rauß  23-5  Team 
Anlagen / 
Unterschrift             /  beteiligte Mitarbeiter Pläne: 
Vorentwurf 1:100 
Plan-Nr. 01 - 03 
1.000.000,00 €
999.960,00 €
Seite 2 von 2