Sanierung der Sporthalle Eversburg
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2016/6805
Datum: 2016-03-11
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 29.02.2016 
Vorstand für Finanzen, Liegenschaften, Beteiligungen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2016/6805
öffentlich
Sanierung der Sporthalle Eversburg
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Betriebsausschuss Immobilien- und 
Gebäudemanagement 15.03.2016 Ö Vorberatung
 Schul- und Sportausschuss 14.04.2016 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 10.05.2016 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 10.05.2016 Ö Entscheidung
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Sanierung der Sporthalle der IGS Eversburg 
umzusetzen. 
Die bisherige Prioritätenliste wird davon nicht berührt.
Die erforderlichen Mittel in Höhe von 1.470.000,00 € werden freigegeben.
A. Finanzielle Auswirkungen: 
X Ja Globalmittel Sporthallensanierung
Nein
I. Gesamtkosten der Maßnahme : 1.470.000,00 €
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungspolitische Auswirkungen: keine
D. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag: keine
E. Beteiligte Stellen: Fachbereich Bildung, Schule und Sport 
Fachbereich Finanzen und Controlling
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Entsprechend den Beratungen in der Sitzung des Schul- und Sportausschusses vom 
20.01.2016 hat die Verwaltung ein Sanierungskonzept für die Sporthalle der IGS Eversburg 
erstellt. 
Das Sanierungskonzept umfasst eine komplette Dachsanierung inkl. einer entsprechenden 
Dämmung, eine Erneuerung der Asbestzementfassade sowie eine komplette Erneuerung 
des Sportbodens. Ferner wird die veraltete unzulängliche Lüftungsanlage durch eine neue 
Anlage mit Wärmerückgewinnung ausgetauscht. 
Die Kostenschätzung geht von Gesamtkosten in Höhe von rd. 1.470.000 € aus und unterteilt 
                                                           Seite: 2/2
sich in die folgenden Maßnahmen: 
Gerüst rd.   25.000,00 €
Fassadensanierung inkl. baul. Maßnahme 
für die Lüftungsanlage:
rd. 333.000,00 €
Dachsanierung: rd. 498.000,00 €
Sportboden rd. 189.000,00 €
Techn. Anlagen insb. Lüftungsanlage rd. 170.000,00 €
Außenanlagen rd.   10.000,00 €
Nebenkosten rd. 245.000,00 €
Gesamtsumme 1.470.000,00 €
Die bisherige Prioritätenliste sieht die Sanierung bzw. den Neubau der Sporthalle des Graf-
Stauffenberg-Gymnasiums / Bertha-von Suttner-Realschule vor. Für dieses Projekt stellt die 
Verwaltung derzeit die Vorüberlegungen an. Unter Berücksichtigung der notwendigen 
zeitlichen Planungsvorläufe kann -ohne eine zeitliche Verzögerung für das Projekt Sporthalle 
GSG / BvS-RS- die Sanierung der Sporthalle Eversburg zeitlich zwischengeschoben werden. 
Der Wirtschaftsplan bzw. die Finanzplanung geht für die Jahre 2016 bis 2019 von 
Globalmitteln von jährlich 2.060.000,00 € bzw. 1.960.000,00 € aus, so dass auch 
entsprechende Haushaltsmittel vorgesehen sind.
gez. König
Anlage: Kostenschätzung
Stadt Osnabrück   EB 23   Fachdienst Hochbauten © Ulrich Rauß          Update:    01. Jan. 2015
2016-02-29
An Datum: 2016-02-24
23
Name: T. Franssen
Telefon: 4464
Baubeschreibung:
Pos. Gewerk Anzahl Länge Breite Fläche Höhe Inhalt Einheitspreis Gesamtbetrag
Gerüst 153,00 10,00 1.530,00 16,00 24.480,00 €             
Fassadensanierung
Asbestentsorgung 153,00 6,00 918,00 15,00 13.770,00 €             
Fassadenerneuerung 153,00 6,00 918,00 250,00 229.500,00 €           
Lüftungszentrale vergrößern 3 30.000,00 90.000,00 €             
Zwischensumme Fassade 333.270,00 €           
Dachsanierung 
Dachkomplettsanierung 46,50 30,00 1.395,00 235,00 327.825,00 €           
inkl. Dämmung 46,50 12,00 558,00 235,00 131.130,00 €           
150,00 0,75 112,50 260,00 29.250,00 €             
551.655,00
Sonstiges 10.000,00 10.000,00 €             
Zwischensumme Dachsanierung 498.205,00 €           
Sportboden
Sportbodenabbruch 45,50 30,00 1.365,00 20,00 27.300,00 €             
Sportboden-Neu 45,50 30,00 1.365,00 100,00 136.500,00 €           
Sonstiges (Tribünenabbau etc.) 25.000,00 25.000,00 €             
Zwischensumme Sportboden 188.800,00 €           
einschliesslich Raumvergrößerung, ausgetausch werden.
raturkosten ist eine zeitnahe Sportbodenreparatur unumgänglich. Im Zuge der Sportbodensanier-
ung muss allerdings das ebenfalls marode Dach, sowie die undichte Asbestzementfassade/-beklei-
Große Sporthalle IGS Eversburg // Komplettsanierung
IGS Eversburg - Sporthallensanierung der grossen Halle (Sportboden/Dach/Fassade und Lüftung)
Die nachstehend ermittelten Kosten umfassen die komplette Sanierung, wie vorstehend beschieben.
Gebäude - Liegenschaft   /   Kennwort der Massnahme
Aufgrund immenser Häufungen von Schäden am Sportboden und den damit einhergehenden Repa- 
Kostenschätzung
dung erneuert werden. Auch die veralteten und energetisch unzulänglichen Luftungsanlagen sollten,
Seite 1
Technik
Blitzschutz 10.000,00 10.000,00 €             
Lüftungsanlage 150.000,00 150.000,00 €           
Sonstiges 10.000,00 10.000,00 €             
Zwischensumme Technik 170.000,00 €           
Außenanlagen
Wiederherrichtung 10.000,00 €             
Zwischensumme Außenanlgen 10.000,00 €             
Nebenkosten (20%) 244.951,00 €           
Zwischensumme Neben 244.951,00 €           
Gesamtkosten:
1.469.706,00 €    
Sonstiges:
Aufgestellt: Verteiler:
Fachdienst Hochbauten  (23 - 5)
Datum: 24.02.2016 FD  23-5  //  23-4  z. K.
Name: T. Franssen  23-5  Team
Unterschrift
Anlagen  /
beteiligte Mitarbeiter
Sportboden investiert ohne das ein Ende in Sicht zu sein scheint.  In der Vergangenheit wurde 
Gesamtkosten inkl. 20 % Nebenkosten 
FB  ... über  FB  23
schadensbedingt mehrfach die Halle gesperrt und Sportveranstaltungen abgesagt.
Es wurde in den letzten drei Jahren insgesamt mehr als 40.000 Euro in Notreparaturen an Dach und
Pläne:
Seite 2