Fördergebiet "Schlossgarten, Ledenhof" Kosten- und Finanzierungsübersicht 2025
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2024/3680
Datum: 2024-11-11
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 22.10.2024 
Vorstand für Bauen, Umwelt und Mobilität
Fachbereich Städtebau
Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2024/3680
öffentlich
Fördergebiet "Schlossgarten, Ledenhof"
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2025
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 21.11.2024 Ö Vorberatung
 Verwaltungsausschuss 03.12.2024 N Vorberatung
 Rat der Stadt Osnabrück 03.12.2024 Ö Entscheidung
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht für 2025 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit den zur Verfügung stehenden Städtebauförderungsmitteln 
im Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ umzusetzen.
Der Rat nimmt die Maßnahmen für die Jahre 2026 bis 2028 zur Kenntnis.
Die im Jahr 2025 im städtischen Haushalt vorgesehenen Mittel in Höhe von 2.609.478 € 
werden freigegeben, bei vorläufiger Haushaltsführung wird dem vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn zugestimmt. 
A. Finanzielle Auswirkungen: 
x Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt bis "B. Personelle Auswirkungen" löschen)
 
Ergebnishaushalt
(ohne Folgekosten)
Finanzhaushalt/
Investitionsprogramm
Erträge/Einzahlungen (+) 28.000 € 1.739.652 €
Aufwendungen/Auszahlungen (-) -42.000 € -2.609.478 €
Summe -14.000 € -869.826 €
Folgekosten (jährlich) -51.207,76 €
Weitere Angaben
Die oben dargestellten finanziellen Mittel beziehen sich auf das Jahr ______2025__.
Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung bzw. wurden im 
Verwaltungsentwurf eingeplant:
x  Ja (ggf. mit Deckung innerhalb des eigenen Budgets – s. u.)
 Nein, die Mittel müssen noch im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.
 Nein, die Mittel müssen (im lfd. Haushaltsjahr) außer-/überplanmäßig bereitgestellt
 werden (Deckungsposition s. u.).
 Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. ___________ € für 
 das/die Jahr/e _______ in Anspruch genommen.
Durch die bilanzielle Abwicklung der Städtebaufördermittel für das Fördergebiet werden Teile
                                                           Seite: 2/3
der Städtebauförderungsmaßnahmen auch konsumtiv für das Jahr 2025 eingeplant. 
Konsumtiv sind bereits alle benötigten Mittel im Haushalt 2025 eingeplant. Investiv müssen 
zusätzlich Haushaltsreste aus 2024 i. H. v. 609.478 € veranschlagt werden.
Deckungsposition
Produkt/Investitionsmaßnahme Betrag
7.000997.705.001 Fördergebiet SchloGa, Ledenhof inv. Einz. HH 2025
7.000997.705.001 Fördergebiet SchloGa, Ledenhof inv. Einz. Plan 
2024, kassenwirksamer Zufluss 2025
Gesamt
7.000997.710.001 Fördergebiet SchloGa, Ledenhof invest. Ausz. HH 
2025
7.000997.710.001 Fördergebiet SchloGa, Ledenhof invest. Ausz.   Plan 
2024, Mittelübertragung nach 2025
Gesamt
1.333.000 €
406.652 €
1.739.652 €
-2.000.000 €
      -609.478 €
-2.609.478 €
B. Personelle Auswirkungen: keine
C. Integrations- /Gleichstellungs-/ Inklusionspolitische Auswirkungen: 
x  keine
D. Auswirkungen auf den Klimaschutz (CO2-Ausstoß/Energieverbrauch):
x  keine
E. Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den Wirtschaftsstandort Osnabrück:
x  keine
F. Ggf. Alternativen zum Beschlussvorschlag:  -
G. Beteiligte Stellen:
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Fachbereich Finanzen und Controlling
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Stadt zum Leben und Erleben - ausgeglichen-umweltverträglich-qualitätsvoll (Ziel 2021-
2030)
 Stadtteile aufwerten
 Freiräume erhalten und aufwerten
 Stadt mit Zukunft - intelligent mobil-nachhaltig-verantwortungsvoll (Ziel 2021-2030)
 Biologische Vielfalt erhalten
Sachverhalt:
Seit der Aufnahme des Fördergebietes "Schlossgarten, Ledenhof" in das Bund- und Länder-
Städtebauförderungsprogramm "Lebendige Zentren" (ehemals "Zukunft Stadtgrün") im Jahr 
2018 hat die Stadt Städtebauförderungsmittel (100 %) in Höhe von rund 9.997.000 Mio. € 
                                                           Seite: 3/3
bewilligt bekommen. Diese 100 % setzen sich grundsätzlich aus je einem Drittel des Bundes, 
Landes und des Eigenanteils der Stadt zusammen.
Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz hat in einer 
Pressemitteilung die Vergabe von Städtebauförderungsmitteln für das Programmjahr 2024 
bekanntgegeben. Das Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ erhält Fördermittel in Höhe 
von 675.000 € (100 % = 750.000 €).
Von den bewilligten Städtebauförderungsmitteln wurden aktuell rund 6,85 Mio. € abgerufen. 
Die Kosten- und Finanzierungsübersicht 2025 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 
732,38 €.
Für das Programmjahr 2025 wurden die Restmittel beantragt, um den bewilligten 
Bruttokostenrahmen i. H. v. 11.058.483 € abzuschöpfen.
Folgende Kosten sind für den Teilbereich Ledenhof (Nr.3.4.2 der KoFi) für das Jahr 2025 
eingeplant:
Die Modernisierung der Natursteinmauer (Planung und Herstellung) wird weiter 
durchgeführt. Durch den Einsturz und den Wiederaufbau eines Teils der Mauer ergeben sich 
die Mehrkosten i. H. v. ca. 50.000 €.
Der Trinkbrunnen wurde bereits geliefert, in 2025 wird er auf die Freifläche aufgestellt. 
Auch die Maßnahme Planung und Herstellung der Freifläche Ledenhof wird fortgeführt. 
Die Freigabe des Marktplatzes ist im Mai und der Abschluss der Baumaßnahme im Oktober 
2025 geplant. 
Für die Modernisierung des Gebäudedenkmals Ledenhof (Nr. 4.1.1 und 4.1.2 der KoFi) 
wird der I. Bauabschnitt, die Kellerabdichtung, abgeschlossen. Für den II. Bauabschnitt, die 
Hochbaumodernisierung, ist geplant, 2025 nach weiteren Förderungsprogrammen zu 
suchen, da Städtebauförderung nachrangig einzusetzen ist. Ende 2025 wird dem Rat eine 
Beschlussvorlage zu dem II. Bauabschnitt mit den Kosten, der Finanzierung und einem 
Zeitplan zur Entscheidung vorgelegt.
Teilbereich Neuer Graben (Nr. 3.3.1 der KoFi):
Die Straßenbaumaßnahme wurde in 2023 fertiggestellt, finanziert wird in 2025 die anteilige 
Schlussrechnung für die Planungsleistungen.
Die Modernisierungsmaßnahme am Gebäude Steinwerk Ledenhof wird in 2026 - 2027 
durchgeführt, aus diesem Grund ist aktuell die Beendigung der 
Gesamtsanierungsmaßnahme für 2028 geplant. Die Haushaltsmittel für die Abwicklung 
(Abschlussdokumentation, Schlussabrechnung, Auflösung des Treuhänderkontos) werden 
für 2028 entsprechend angepasst.
Die geschätzten Gesamtkosten im Fördergebiet liegen für die im Jahr 2025 geplanten 
Maßnahmen bei 2.609.478 €. Der in der angefügten Übersicht dargestellte Mittelbedarf ist 
eine aktuelle Einschätzung, ohne eine tatsächliche Realisierung der Maßnahmen in 
angegebenen Zeit- und Kostenrahmen vorhersagen zu können.
gez. Clodius
Anlagen:
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2025
Fördergebiet „Schlossgarten, Ledenhof“ Finanzielle Auswirkungen
Fördergebiet "Schlossgarten, Ledenhof"
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2018
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2019
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2020
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2021
Ausgaben      
Städtebau-          
fördermittel 2022
Ausgaben        
Städtebau-     
fördermittel 2023
Ausgaben   
Städtebau-  
fördermittel 2024
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2025
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2026
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2027
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2028 gesamt Plan
A. Ausgaben
1. Weitere Vorbereitung
1.1. Bodenuntersuchung, Planung Statik Sonstige Untersuchungen und Gutachten 0,00 €
1.2. Freiraumplanerischer Wettbewerb Ledenhof  109.225,17 € 5.842,97 € 115.068,14 €
1. 2. Öffentlichkeitsarbeit
1.2.1 Vorbereitung Sanierungszeitungen, Flyer, Informationsschilder 2.000,00 € 2.000,00 €
1.2.2 Vorbereitung und Durchführung von Bürgerversammlungen 9.851,89 € 5.000,00 € 14.851,89 €
1.2.3 Abschlussdokumentation 4.000,00 € 4.000,00 €
Zwischensumme 0,00 € 109.225,17 € 5.842,97 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.851,89 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 135.920,03 €
2. Grunderwerb
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3. Ordnungsmaßnahmen
3.1 . Bodenordnung durch Umlegung, Neuvermessung von Grundstücken 0,00 €
3.2 Abbruch- und Rückbaumaßnahmen Sozialgebäude im Schlossgarten  30.215,31 € 30.215,31 €
3.3 Umgestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
3.3.1 Umgestaltung der Straße Neuer Graben (8.922 m²)  0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.990,42 € 45.148,98 € 34.066,25 € 22.986,13 € 10.000,00 € 201.191,78 €
3.3.1.1 Umgestaltung der Straße Neuer Graben Planungskosten, städtischer Anteil von 64 
%; Untersuchungen 88.990,42 € 45.148,98 € 34.066,25 € 22.986,13 € 10.000,00 € 201.191,78 €
3.3.1.2 Umgestaltung der Straße Neuer Graben Herstellung 0,00 €
3.4 Umgestaltung im Teilbereich Schlossgarten
3.4.1 Umgestaltung Schlossgarten  10.477,06 € 97.123,24 € 416.835,65 € 3.072.879,34 € 384.452,76 € 34.741,45 € 4.016.509,50 €
3.4.1.1 Umgestaltung Schlossgarten Planungskosten 10.477,06 € 97.123,24 € 229.616,70 € 160.432,11 € 17.614,29 € 515.263,40 €
3.4.1.2 Umgestaltung Schlossgarten Herstellung inkl. Wegeverbindungen und Spielplatz 187.218,95 € 2.732.907,88 € 366.838,47 € 34.741,45 € 3.321.706,75 €
3.4.1.3 Neuanpflanzungen von Bäumen und Sträuchern 179.539,35 € 179.539,35 €
3.4.2  Umgestaltung im Teilbereich Ledenhof  0,00 € 1.487,50 € 2.558,50 € 105.568,34 € 44.951,57 € 258.041,24 € 1.658.971,05 € 2.529.118,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.600.696,25 €
3.4.2.1 Umgestaltung Freifläche Ledenhof Baunebenkosten 1.487,50 € 2.558,50 € 101.320,04 € 44.951,57 € 251.164,55 € 154.100,00 € 194.118,05 € 749.700,21 €
3.4.2.1 Umgestaltung Freifläche Ledenhof Herstellung 3.009,03 € 1.400.000,00 € 2.188.000,00 € 3.591.009,03 €
3.4.2.2 Modernisierung Natursteinmauer Baunebenkosten 3.867,66 € 7.000,00 € 29.000,00 € 39.867,66 €
3.4.2.2 Modernisierung Natursteinmauer Umgestaltung 88.000,00 € 112.000,00 € 200.000,00 €
3.4.2.3 Trinkbrunnen Baunebenkosten 0,00 €
3.4.2.3 Trinkbrunnen Herstellung 9.871,05 € 6.000,00 15.871,05 €
3.4.2.4 Umgestaltung Freifläche Ledenhof Traglastplanung 4.248,30 € 4.248,30 €
3.4.2.5 Weitere Ordnungsmaßnahmen z. B. Neupflanzungen von Bäumen und Sträuchern 0,00 €
Zwischensumme 10.477,06 € 128.826,05 € 419.394,15 € 3.267.438,10 € 474.553,31 € 326.848,94 € 1.681.957,18 € 2.539.118,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.848.612,84 €
4.Baumaßnahmen
4.1 Öffentliche Baumaßnahmen
4.1.1 Modernisierung Gebäudedenkmal Ledenhof  I. Bauabschnitt Kellersanierung 14.785,62 € 10.231,39 € 171.342,28 € 28.360,00 € 224.719,29 €
4.1.2 Modernisierung Gebäude Ledenhof II. Bauabschnitt Hochbau 500.000,00 € 988.223,00 € 1.488.223,00 €
4.2 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit im gesamten Maßnahmengebiet 
hinsichtlich behinderten- und seniorengerechten Querungserleichterungen und 
Zugänglichkeiten (pauschal)
4.2.1 Erhöhung der Barrierefreiheit im Schlossgarten: Befestigung des Spielbereiches durch 
durch EPDM  (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke) - Fallschutzbelag (Bestandteil der 
Herstellung des Schlosgartens)
47.600,00 € 47.600,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47.600,00 € 14.785,62 € 10.231,39 € 171.342,28 € 28.360,00 € 500.000,00 € 988.223,00 € 0,00 € 1.760.542,29 €
5.  Vergütung Beauftragte, Sanierungsträger, Projektsteuerung u.a.
5.1. Trägerleistung, höchstens 6 %  der förderfähigen Kosten 30.226,73 € 23.572,38 € 30.146,76 € 27.340,48 € 32.500,77 € 32.600,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 25.000,00 € 306.387,12 €
Zwischensumme 0,00 € 30.226,73 € 23.572,38 € 30.146,76 € 27.340,48 € 32.500,77 € 32.600,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 25.000,00 € 306.387,12 €
Summe der Ausgaben 10.477,06 € 268.277,95 € 448.809,50 € 3.345.184,86 € 516.679,41 € 369.581,10 € 1.895.751,35 € 2.609.478,05 € 535.000,00 € 1.023.223,00 € 29.000,00 € 11.051.462,28 €
Fördergebiet "Schlossgarten, Ledenhof"
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Maßnahmen
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2018
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2019
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2020
Ausgaben 
Städtebau-
fördermittel 2021
Ausgaben      
Städtebau-          
fördermittel 2022
Ausgaben        
Städtebau-     
fördermittel 2023
Ausgaben   
Städtebau-  
fördermittel 2024
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2025
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2026
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2027
Bedarf Städtebau-
fördermittel 2028 gesamt Plan
B. Einnahmen
0,00 € 0,00 €
C. Durch die Einnahmen nicht gedeckte Kosten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Gesamtkosten 10.477,06 € 268.277,95 € 448.809,50 € 3.345.184,86 € 516.679,41 € 369.581,10 € 1.895.751,35 € 2.609.478,05 € 535.000,00 € 1.023.223,00 € 29.000,00 € 11.051.462,28 €
Gesamtkosten (kumuliert) 10.477,06 € 278.755,01 € 727.564,51 € 4.072.749,37 € 4.589.428,78 € 4.959.009,88 € 6.854.761,23 € 9.464.239,28 € 9.999.239,28 € 11.022.462,28 € 11.051.462,28 €
Stand der Umsetzung der Gesamtmaßnahme in % 0,1% 2,5% 6,6% 36,9% 41,5% 44,9% 62,0% 85,6% 90,5% 99,7% 100,0%
D. Finanzierung durch Städtebaufördermittel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Städtebauförderm. (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltjahres 3/3) 1.095.000,00 € 1.552.500,00 € 1.560.000,00 € 1.233.333,33 € 949.833,33 € 792.222,00 € 778.889,00 € 1.360.694,00 € 238.194,00 € 556.944,00 € 487.500,00 € 10.747.609,66 €
Städtebauförderm. kumuliert (Liquidität bis Ende des jeweiligen Haushaltjahres 3/3) 1.237.500,00 € 2.790.000,00 € 4.350.000,00 € 5.583.333,33 € 6.533.166,66 € 7.325.388,66 € 8.104.277,66 € 9.464.971,66 € 9.703.165,66 € 10.260.109,66 € 10.747.609,66 €
Überschuss/Unterdeckung (kumuliert) 1.227.022,94 € 2.511.244,99 € 3.622.435,49 € 1.510.583,96 € 1.943.737,88 € 2.366.378,78 € 1.249.516,43 € 732,38 € -296.073,62 € -762.352,62 € -303.852,62 € -303.852,62 €
Produkt: 1.100.5.1.1.06
Bezeichnung: Stadtsanierung
bis einschl. 2023 2024 2025 2026 2027 Summe
€ € € € € € €
Erträge (+)
61 Zuschüsse 28.000,00 28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Erträge 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
Aufwendungen (-)
Personalaufwendungen 0,00
Sachaufwendungen 0,00 0,00 0,00 -42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00
61 Öffentlichkeitsarbeit Fördergebiet -7.000,00 -7.000,00
61 Trägerleistungen -35.000,00 -35.000,00
0,00
Summe Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 -42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00
Entlastung (+)/Belastung (-) 0,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00
Mittelveranschlagung
bis einschl. 2023 2024 2025 2026 2027 Summe
€ € € € € € €
bereits berücksichtigt 28.000,00 28.000,00
noch zu veranschlagende Mittel 0,00
Summe Erträge 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
61 bereits berücksichtigt -42.000,00 -42.000,00
61 noch zu veranschlagende Mittel 0,00 0,00
Summe Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 -42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00
Erträge (+)
Aufwendungen (-)
Gesamt
Anlage
OE Positionen
 Finanzielle Auswirkungen - konsumtiv (VO/2024/3680)
OE konsumtiv
bis einschl. 2023 2024 2025 2026 2027 Summe
€ € € € € € €
Einzahlungen (+)
61 Fördermittel Fördergebiet 1.739.652,00 1.739.652,00
0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 1.739.652,00 0,00 0,00 1.739.652,00
Auszahlungen (-)
61 1. Allgemeinkosten (Öff.arbeit, Trägerleistungen) -42.000,00 -42.000,00
61 2. Baunebenkosten Umgest. Neuer Graben -10.000,00 -10.000,00
61 3. Umgest. Freifläche Ledenhof inkl. BNK -2.382.118,00 -2.382.118,00
61 4. Trinkbrunnen inkl. BNK -6.000,00 -6.000,00
61 5. Modernisierung Natursteinmauer -141.000,00 -141.000,00
61 6. Gebäudedenkmal Ledenhof Kellersanierung (40 J. ND) -28.360,00 -28.360,00
61 0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 -2.609.478,00 0,00 0,00 -2.609.478,00
Entlastung (+)/Belastung (-) 0,00 0,00 0,00 -869.826,00 0,00 0,00 -869.826,00
Folgekosten  62 (Pos. 2-4), 25 Jahre ND Folgekosten 23 (Pos. 5-6), 25/40 Jahre ND
jährlich jährlich
- € - - € -
Aufl.Erträge Sonderposten 63.949,81 Aufl.Erträge 
Sonderposten 4.232,67
Zinsen -15.987,45 Zinsen -1.129,07
Abschreibungen -95.924,72 Abschreibungen -6.349,00
Instandhaltung/Wartung Instandhaltung/Wartung
Betriebs-/Servicekosten Betriebs-/Servicekosten
Personalkosten Personalkosten… …
-47.962,36 -3.245,40
Nachrichtlich: Mittelveranschlagung
bis einschl. 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summe
€ € € € € € €
(61) 7.000.997.705.001 bereits berücksichtigt HH 2025 1.333.000,00 1.333.000,00
Plan 2024, kassenwirksamer 
Zufluss 2025
406.652,00 406.652,00
Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 1.739.652,00 0,00 0,00 1.739.652,00
(61) 7.000.997.710.001 bereits berücksichtigt HH 2025 -2.000.000,00 -2.000.000,00
Plan 2024, Mittelübertragung 
nach 2025 -609.478,00 -609.478,00
Summe Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 -2.609.478,00 0,00 0,00 -2.609.478,00
61 bereits berücksichtigt HH 2025 0,00 0,00 0,00 -667.000,00 0,00 0,00 -667.000,00
Veränderung Planungsmittel 
2024 0,00 0,00 0,00 -202.826,00 0,00 0,00 -202.826,00
Gesamtsumme 0,00 0,00 0,00 -869.826,00 0,00 0,00 -869.826,00
Summe
23
Anlage
Positionen
Bemerkungen:
Folgekosten: Die kalkulatorischen Folgekosten (Aufl. Erträge Sopo, Zinsen, AFA) beziehen sich nur auf die bezifferten Teilmaßnahmen aus 2025. Nachrichtlich: 
Weitere Mittel für nicht förderfähige Maßnahmen im Fördergebiet  sind bei 62 veranschlagt  (2024 = 650.000 EUR investiv, für 2025 wird ein Haushaltsrest gebildet) 
Folgekosten: Betriebs-/Servicekosten, Instandhaltung/Wartung können noch nicht beziffert werden und sind anhängig von der Ausgestaltung der Maßnahmen.
Einzahlungen (+)
Auszahlungen (-)
Gesamt
OE investiv
OE
 Finanzielle Auswirkungen - investiv (VO/2024/3680)
Summe
Folgekosten
(+ = Erträge; - = 
62
OE OE Folgekosten
(+ = Erträge; - =