Stand der Baumaßnahmen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/5503
Datum: 2015-04-24
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/3
Stadt Osnabrück 21.04.2015 
Vorstand für Bildung, Soziales, Kultur
Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/5503
öffentlich
Stand der Baumaßnahmen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Schul- und Sportausschuss 30.04.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Der Schul- und Sportausschuss hat darum gebeten, dass in den Sitzungen als ständiger 
Mitteilungspunkt über den Stand der Baumaßnahmen im Schulbereich berichtet wird.
Die nachfolgende Auflistung wird dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben:
Standort Stand der Umsetzung / Fertigstellung
Grundschule Widukindland
- Sanierung der Trakte D + E
- Brandschutzmaßnahmen am 
Hauptgebäude
Die Arbeiten sind größtenteils erledigt. 
Derzeit werden noch Restarbeiten 
durchgeführt.
Grundschule Sutthausen
Ersatzbau wegen des Brandschadens
Die von dem Brand betroffenen 
Räumlichkeiten werden durch einen Neubau 
ersetzt. Die Planung ist abgeschlossen. 
Voraussichtlicher Baubeginn im 
August/September 2015.
Franz-Hecker-Schule
Erweiterung des Verwaltungs- und 
Lehrerbereiches
Die notwendigen Umbauarbeiten für die 
Erweiterung des Verwaltungs- und 
Lehrerbereiches sowie die Umnutzung der 
Hausmeisterwohnung sind für die 
diesjährigen Sommerferien vorgesehen.
Overbergschule
Grundsanierung des Schulgebäudes
Die Entwurfsplanung wird fortgesetzt.
Altstädter Schule/emma-theater
Sanierung der Fassade und der 
Räumlichkeiten des emma-theaters
Die begonnene Fassadensanierung wird 
2015 fortgesetzt und voraussichtlich zum 
Jahresende abgeschlossen.
Bei den Arbeiten in den Theaterräumen 
handelt es sich größtenteils um 
Brandschutzmaßnahmen und die 
Ertüchtigung der gesamten technischen 
Einrichtungen. Aus Gründen der 
Finanzierung besteht die Vorgabe, diese 
Arbeiten bis September 2015 
abzuschließen.
                                                           Seite: 2/3
Hauptschule Innenstadt
Fenstersanierung
Der Einbau von neuen Fensteranlagen ist für 
die diesjährigen Sommerferien vorgesehen.
Graf-Stauffenberg-Gymnasium/Bertha-von-
Suttner-Realschule
Neubau einer Mensa und Einrichtung einer 
Lehrküche
Die in 2014 begonnenen Arbeiten werden 
kontinuierlich weitergeführt und 
voraussichtlich im Frühjahr 2016 beendet 
sein.
E.-M.-Remarque-Realschule
Sanierung der Fassade im eingeschossigen 
Trakt
Derzeit wird die Planung für die Fenster- und 
Fassadensanierung im eingeschossigen 
Gebäudetrakt fortgeführt. Die Durchführung 
dieser Maßnahme ist für 2015 vorgesehen.
IGS Osnabrück
Umbau des sog. „Grünen Neubaus“
Für die Nutzung des sog. „Grünen Neubaus“ 
wird derzeit von der Verwaltung der 
Sanierungsumfang unter Berücksichtigung 
der Kostendeckelung geprüft und festgelegt.
Lüstringer Bergschule Bei der Erneuerung der Fußbodenbeläge in 
einigen Unterrichtsräumen ist festgestellt 
worden, dass in der Vergangenheit 
asbesthaltige-gebundene Klebematerialien 
verwendet wurden. In Absprache mit der 
Schule werden die betroffenen 
Räumlichkeiten sukzessive saniert. Die 
notwendigen Arbeiten werden von einer 
zertifizierten Fachfirma durchgeführt.
Käthe-Kollwitz-Schule In Folge des Brandschadens in dem 
Gerätelager unter der Sporthalle ist der 
Sportbetrieb bis auf Weiteres eingestellt 
worden. Derzeit wird der Schadensumfang 
festgestellt. Nach ersten Einschätzungen 
beläuft sich der Versicherungsschaden im 
fünfstelligen Bereich. Die Brandursache 
konnte noch nicht abschließend geklärt 
werden. Der Gymnastikraum kann Ende 
April wieder genutzt werden. Der Betrieb in 
der Sporthalle wird voraussichtlich 
Mitte/Ende Mai 2015 wieder möglich sein.
Gymnasium „In der Wüste“
- Sporthalle
- Schulgebäude
Im Zuge der Sanierung wird in den 
diesjährigen Sommerferien der Hallenboden 
erneuert; daneben werden die 
Prallschutzwände ergänzt bzw. erneuert.
In den diesjährigen Sommerferien wird mit 
den erforderlichen Brandschutzmaßnahmen 
(Flucht- und Rettungswege) im 
erdgeschossigen Teil begonnen.
BBS am Pottgraben
Sanierung des Altbaus
Mit den Sanierungsarbeiten ist begonnen 
worden; voraussichtliches Ende Frühjahr 
2016.
Anlage/n:
                                                           Seite: 3/3