Straßensanierungen
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4446-01
Datum: 2019-10-14
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 10.09.2019 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4446-01
öffentlich
Straßensanierungen
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 19.09.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Aktuell werden Baumaßnahmen an der oberen Ellerstraße (das letzte Stück vor der Vehrter 
Landstraße) durchgeführt.
Die Verwaltung beantwortet die Anfrage der SPD-Fraktion wie folgt:
1. Ist es geplant, die gesamte Ellerstraße zu sanieren?
Es ist vorgesehen, den Straßenabschnitt mit den aktuell laufenden SWO-
Kanalarbeiten, welche eher punktuell in den Straßenkörper eingreifen, im Anschluss 
daran vollflächig zu sanieren. Der entsprechende Bereich der Ellerstraße ist daher 
auch im Rückstellungsprogramm des OsnabrückerServiceBetriebs (OSB) enthalten 
(VO/2018/2602-02) und soll, je nach Witterungsverhältnissen, in der ersten 
Jahreshälfte 2020 realisiert werden.
Für die weiteren Teilabschnitte der Ellerstraße laufen aktuell Abstimmungsgespräche 
zwischen den beteiligten Dienststellen in Bezug auf den baulichen und terminlichen 
Umfang. Dabei sind seitens der Fachbereiche Städtebau sowie Geodaten und 
Verkehrsanlagen Abschnitte für eine grundhafte Erneuerung vorgesehen, seitens des 
OSB Bereiche zur Straßensanierung. Ein endgültiges Ergebnis liegt noch nicht vor.
2. Wie ist der genaue Sanierungszeitplan der Vehrter Landstraße? Wird in diesem 
Zusammenhang nur das Teilstück vom Haster Weg bis zur Kreuzung Am Vogelsang 
saniert oder wird die gesamte Straße saniert?
Das geplante Vorhaben an der Vehrter Landstraße umfasst den gesamten Abschnitt 
zwischen Haster Mühle und Haster Weg (ca. 2,1 Kilometer) und ist im 
Investitionsprogramm vorläufig mit einem bisherigen Gesamtvolumen von 3,45 Mio. € 
eingestellt. Eine kleinteiligere Herangehensweise wäre bau- bzw. erhaltungstechnisch 
aufgrund der Betonbauweise der Vehrter Landstraße sowie planerisch aufgrund der 
Gesamtkonzeptionierung nicht zielführend.
Der Bereich zwischen Haster Weg und Ickerweg dagegen wurde erst 2014/15 saniert 
und befindet sich in einem befriedigenden Zustand, ebenso wie der daran 
anschließende Abschnitt bis zur Stadtgrenze.
Das Projekt befindet sich gegenwärtig noch in einem sehr frühen Planungsstadium. 
Bis Dato konnte das Vorhaben aufgrund der verkehrlichen Wechselwirkungen mit der 
Knollstraße bzw. den Knoten an der Bramscher Straße nicht baulich angegangen 
werden. Für 2020 sind vom Fachdienst Verkehrsplanung nun entsprechende 
Personalkapazitäten vorgesehen, sodass mit den Vorplanungen begonnen werden 
kann. In den Folgejahren wird entsprechend die bauliche Umsetzung angestrebt. Die 
Planansätze im Investitionsprogramm verteilen sich aktuell wie folgt:
                                                           Seite: 2/2
2020:    450.000 € für Planung
2021: 1.000.000 € für Bau
2022: 2.000.000 € für Bau
Der Brückenneubau der Nettebrücke im Zuge der Vehrter Landstraße ist mit dem 
Straßenbau entsprechend koordiniert. Im selben Zeitraum (2020-2022) sind für 
Planung und Bau Mittel in Höhe von ca. 1,05 Mio. € vorgesehen.
gez. Fillep gez. Bohne