Baustellenmanagement in Osnabrück / Anfrage der CDU/BOB-Gruppe
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2018/2736-01
Datum: 2018-08-29
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 27.08.2018 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2018/2736-01
öffentlich
Baustellenmanagement in Osnabrück / Anfrage der CDU/BOB-
Gruppe
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Rat der Stadt Osnabrück 28.08.2018 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung (Ziel 2016 - 2020)
 Nachhaltige Mobilität (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Die Verwaltung beantwortet die Fragen der Fraktionen von CDU und BOB wie folgt: 
1. In welchem Zeitraum war die Römereschstraße aufgrund von Bauarbeiten nicht be-
fahrbar und hätten aus Sicht der Verwaltung nachträglich Möglichkeiten einer Be-
schleunigung bestanden?
Die Römereschstraße war gem. Sperrgenehmigung baustellenbedingt vom 02. Mai 
2016 bis zum 23. Mai 2017 gesperrt. Die Arbeiten wurden dabei unter Vollsperrung 
durchgeführt. Somit konnten entsprechend leistungsfähige Geräte sowie Personalka-
pazitäten eingesetzt werden. Das Bauvorhaben wurde daher auch im vorgegebenen 
Zeitrahmen umgesetzt. Entsprechende zusätzliche Beschleunigungsmaßnahmen zur 
Einhaltung der Sperrfrist waren nicht notwendig. Es hat jedoch schon vor dem Ende 
der Sperrfrist abschnittsweise Freigaben gegeben.
2. Seit wann ist die Knollstraße gesperrt, wie lange hält die Sperrung noch an und gibt es 
Möglichkeiten für Beschleunigungen?
Die Knollstraße ist gem. Genehmigung seit dem 17. Oktober 2016 gesperrt. Derzeit 
gehen wir davon aus, dass die Bauarbeiten sowie die damit einhergehenden Ver-
kehrsbehinderungen bis Ende 2019 andauern werden. Gemäß aktuellem Bauzeiten-
plan verlaufen die Arbeiten damit planmäßig.
Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit ist nur begrenzt möglich und muss vom Gewerbe-
aufsichtsamt genehmigt werden. Bei Straßenabschnitten an denen – wie in der Knoll-
straße – in größerem Umfang Wohnbebauung besteht, ist dies kaum möglich, da dann 
die Nachtruhe der Anwohner gestört wird. Gleiches gilt für einen Mehrschichtbetrieb, 
da dann die Arbeitszeiten der zweiten Schicht in den späten Abend fallen und wegen 
des Ruheanspruches nicht mehr zulässig sind. Ausnahmen sind hier lediglich für be-
sondere Maßnahmen  und wenige Nächte möglich.
Auch die Anzahl der Bauarbeiter auf einer Baustelle ist nicht alleine auschlaggebend 
für den gewünschten Baufortschritt. Hier sind Abhängigkeiten zu den Abläufen einzel-
ner Arbeitsschritte gegeben, sodass erst aus der Kombination von eingesetztem Per-
                                                           Seite: 2/2
sonal und notwendigem Gerät bezogen auf die auszuführende Tätigkeit der optimale 
Baufortschritt erzielt wird. Dies gilt auch für die einzelnen Arbeitsschritte, die nicht be-
liebig kombinierbar sondern aufeinander abzustimmen sind. um gegenseitige Behin-
derungen auszuschließen.
Bei der vorliegenden Kombination aus aufwendigem Kanalbau inkl. Hausanschlüssen 
und Straßenbau, in der viele einzelne Arbeitsschritte verzahnt ablaufen müssen, ist 
dies entsprechend berücksichtigt worden.
3. Wann wird die Rheiner Landstraße gesperrt, wie ist der genaue Zeitplan und welche 
konkreten Möglichkeiten zur Verkürzung der Baumaßnahme gibt es?
Die Rheiner Landstraße wird ab Beginn der Sommerferien 2019 voll gesperrt. Oberste 
Zielsetzung wird sein, die Vorflut für das Erschließungsgebiet Finkenhügel ab Ende 
2021 zu gewährleisten.
Derzeit wird ein detailliertes Konzept zu den Bauabläufen erstellt, das den politischen 
Gremien nach Fertigstellung vorgestellt wird. In der entsprechenden Vorlage werden 
auch die finanziellen Auswirkungen von möglichen Beschleunigungsmaßnahmen dar-
gestellt.