Sachstandsbericht Spielplatzkonzept 2014 und Zwischenbilanz 5 Jahre Spielplatzkonzept (2009 bis 2014)
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2015/5093
Datum: 2015-02-20
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/7
Stadt Osnabrück 21.01.2015 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2015/5093
öffentlich
Sachstandsbericht Spielplatzkonzept 2014 und Zwischenbilanz 5 
Jahre Spielplatzkonzept (2009 bis 2014)
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Jugendhilfeausschuss 04.03.2015 Ö Kenntnisnahme
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 19.03.2015 Ö Kenntnisnahme
 Betriebsausschuss Osnabrücker 
ServiceBetrieb 15.04.2015 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
Sachverhalt:
Am 08.12.2009 verabschiedete der Rat der Stadt Osnabrück das Gesamtstädtische 
Spielplatzkonzept als Grundlage für die zukünftige Spielplatzentwicklung in Osnabrück. Der 
Umsetzungsstand des Spielplatzkonzeptes wird seit 2010 in Form eines jährlichen 
Sachstandsberichtes dokumentiert. Für das Folgejahr wird eine Prioritätenliste für den Aus- 
und Neubau von Spielplätzen nach Maßgabe des Konzeptes vorgelegt.
Ende 2014 ist mit fünf Jahren die Halbzeit des 2009 per Ratsbeschluss auf 10 Jahre 
festgelegten Umsetzungszeitraums des Spielplatzkonzepts erreicht. Daher wird mit dem 
vorliegenden Sachstandsbericht für den Zeitraum 2009 bis 2014 Zwischenbilanz gezogen. 
1. Neubau, Ausbau und Umgestaltung von Spielflächen
Im Jahr 2014 konnten folgende Maßnahmen umgesetzt werden:
 Fertigstellung des Quartiersspielplatzes Ruller Weg im Stadtteil Haste
 Fertigstellung des Quartiersspielplatzes Gretescher Weg im Stadtteil Schinkel
 Fertigstellung des KSP Spichernstraße/Rudolfstraße inkl. der Projektidee eines 
Gemeinschaftsgartens im Stadtteil Wüste
 Umbau des Bolzplatzes Dr.-Eckener-Straße im Stadtteil Kalkhügel 
(s. VO/2014/3743)
 Fertigstellung des KSP Teutoburger Straße als sinnvolle Ergänzung zum 
Spielplatzkonzept inkl. der Projektidee eines Gemeinschaftsgartens (Ausbau 
mit Mitteln für das Sanierungsgebiet „Quartier Rosenplatz“)
 Fertigstellung des KSP Carl-Hermann-Gosling-Platz im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 577 (Ausbau mit Mitteln für das Sanierungsgebiet 
„Quartier Lotter Straße / Ernst-Sievers-Straße“; s. VO/2014/3696)
 Erweiterung des Quartiersspielplatzes Gustav-Heinemann-Platz im Stadtteil 
Weststadt 
Folgende KSP-Flächen wurden 2014 mit Investorenmitteln oder aufgrund vertraglicher 
Vereinbarungen durch den Investor bzw. den Osnabrücker ServiceBetrieb realisiert bzw. 
aufgewertet:
                                                           Seite: 2/7
 Aufwertung des KSP Overbergstraße im Stadtteil Schölerberg
 Fertigstellung des KSP Luise-Lütkehof-Straße im Stadtteil Eversburg (BPlan 
558 Östlich Am Mühlenholz)
 Erweiterung des KSP Anne-Marquard-Straße im Stadtteil Haste (BPlan 497 
Nördlich Auf dem Klee)
2. Rückbau und Aufwertung von Spielflächen 
Nach Maßgabe des Spielplatzkonzeptes wurden 2014 die Plätze Bolzplatz Wismarer Straße 
(Stadtteil Haste), KSP Adam Stegerwald Str. (Stadtteil Eversburg), KSP Am Haunhorst 
(Stadtteil Hellern), KSP Am Vogelsang (Stadtteil Sonnenhügel), KSP Irmgard Kestner Str. 
(Stadtteil Kalkhügel), KSP Kurt-Tucholsky-Str. (Stadtteil Dodesheide), KSP Liekbreen 
(Stadtteil Pye) und KSP Schelverstraße zurückgebaut. 
Aufgewertet wurde der KSP Corthausstraße. Auf zahlreichen Kinderspielplätzen wurden 
abgängige Spielgeräte ersetzt.
3. Öffentlichkeitsarbeit
Die Maßnahmenumsetzung wurde weiterhin durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit begleitet. 
Dazu zählt neben einer intensiven telefonischen und schriftlichen Beratung der Bürgerinnen 
und Bürger auch die Wahrnehmung von Ortsterminen. 
Für die Spielflächen Luise-Lütkehof-Straße im Stadtteil Eversburg und den 
Quartiersspielplatz Gretescher Weg im Stadtteil Schinkel Ost wurden die Planung und 
spätere Umsetzung auf Grundlage einer Bürgerbeteiligung vorgenommen. Diese 
Spielflächen sowie der Quartiersspielplatz Ruller Weg, der Naturspielplatz 
Rudolfstraße/Spichernstraße und der Bolzplatz Carl-Fischer-Straße wurden nach 
Fertigstellung feierlich eröffnet.
4. Bauleitplanung und Vermarktung
Nach dem Ratsbeschluss zur Umsetzung des Spielplatzkonzeptes wurde eine 
verwaltungsinterne Arbeitsgruppe gebildet, die fortlaufend die laut Konzept empfohlenen 
Nachnutzungen für die aufgegebenen Spiel- und Vorbehaltsflächen überprüft und 
Empfehlungen zu den vom Spielplatzkonzept abweichenden Kaufanfragen ausspricht. 
Im Ergebnis der Prüfungen und der anschließend eingeleiteten Bebauungsplanverfahren 
konnten im Jahre 2014 für folgende Flächen die Bauleitplanverfahren und die Vermarktung 
eingeleitet bzw. abgeschlossen werden:
 Erdbrinkstraße im Stadtteil Widukindland: Rechtskraft des Bebauungsplans seit 
Februar 2012; trotz intensiver Verkaufsgespräche konnte das Grundstück aus 
Gründen der Unwirtschaftlichkeit für die potenziellen Interessenten nicht veräußert 
werden.
 Langenkamp im Stadtteil Schölerberg (B-Plan 251): Rechtskraft der 
Bebauungsplanänderung wird für Anfang 2015 erwartet.
 Tiemannstraße im Stadtteil Schinkel-Ost (B-Plan 89): Rechtskraft des 
Bebauungsplans seit Juni 2011, Verkaufsgespräche werden geführt.
 Auf dem Winkel/Mittelfeld im Stadtteil Lüstringen (B-Plan 318): 2014 veräußert.
 Quartiersspielplatz Käthe-Kollwitz-Schule im Stadtteil Schölerberg (B-Plan Nr. 56): 
Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wurde am 25.06.2013 
gefasst. Aufgrund möglicher Zwischennutzungen der Käthe-Kollwitz-Schule 
verschiebt sich das Bebauungsplanverfahren bis auf weiteres.
Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2012 (VO/2012/1138) wurde abweichend von den 
Darstellungen des Spielplatzkonzeptes folgendes Bauleitplanverfahren fortgeführt bzw. 
abgeschlossen:
                                                           Seite: 3/7
 Heinrich-Pohlmann-Straße im Stadtteil Westerberg: Rechtskraft des Bebauungsplans 
Nr. 65 seit September 2014. Eine Vermarktung ist für Anfang 2015 vorgesehen.
Das 2013 eingeleitete Änderungsverfahren zur planungsrechtlichen Entwicklung eines 
Baugrundstückes im Bereich Sudetenstraße im Stadtteil Westerberg soll entgegen den 
Darstellungen im Sachstandsbericht 2013 zunächst ruhen, bis die stadträumlich zu 
bevorzugende Fußwegeverbindung in Verlängerung des Julius-Heywinkel-Weges hergestellt 
werden kann. 
5. Maßnahmenprioritäten im Jahr 2015
I. Verwendung der städtischen Finanzmittel im Jahre 2015
1. Skateanlage Liebigstraße/Schlachthofstraße
Die Skateanlage Liebigstraße/Schlachthofstraße im Stadtteil Gartlage ist im 
Spielplatzkonzept als Bewegungsfläche für ältere Kinder und Jugendliche enthalten. Um den 
Skatestandort Osnabrück weiterhin attraktiv zu halten, ist eine Modernisierung der 
„Betonanlage“ erforderlich. Die Sanierung und Modernisierung der Anlage wurde im Rahmen 
der Maßnahmenplanung des Spielplatzkonzeptes nicht konkret benannt. 
In der Beschlussvorlage VO/2014/4029 wurden die Durchführung der Sanierung und 
Modernisierung der Anlage einschließlich der zu erwartenden Investitionskosten und die 
damit möglicherweise verbundenen finanziellen Auswirkungen auf andere investive 
Einzelmaßnahmen ausführlich dargestellt. In der Ratssitzung vom 29.07.2014 wurde die 
Modernisierung der Anlage beschlossen. Seitens der Verwaltung sollen noch 
Sponsoringgelder zur Finanzierung der Anlage eingeworben werden.
Die Sanierung der Anlage soll 2015 durchgeführt werden. Planungsvorbereitungen und 
Workshops laufen derzeit.
2. GSP Hasepark
Die Anlage eines Großspielplatzes im nördlichen Bereich des Haseparks soll 2015 mit der 
Planung inkl. Bürgerbeteiligung weiter vorangetrieben werden. Der Ausbau soll 
voraussichtlich 2016 erfolgen.
II. Ausbau 2015 mit Investorenmitteln
Die ursprüngliche Zusage der Investorin (s. VO/2014/3741), den KSP Sandgrube Gretescher 
Weg in Darum/Gretesch/Lüstringen (BPlan 543) in 2014 auszubauen, wurde nicht 
eingehalten. Stattdessen erfolgte Anfang 2015 die Zahlung der Sicherheitsleistung, die dem 
Osnabrücker ServiceBetrieb zur zweckgebundenen Verwendung zur Verfügung steht. Der 
Ausbau des Kinderspielplatzes ist für 2015 geplant. 
Folgende Spielflächen werden 2015 mit Investorenmittel ausgebaut:
 KSP Bertha-von-Suttner-Straße im Stadtteil Sutthausen (BPlan 466 Hermann-Ehlers-
Straße/Nördlich An der Rennbahn), 
 KSP/Spielband Ursula-Flick-Straße im Stadtteil Westerberg, (BPlan 571 
Wissenschafts- und Wohnpark Scharnhorstkaserne).
III. Ausbau mit Fördermitteln
Bolzplatz Bierbaumsweg 
2014 wurden die Ausbaumöglichkeiten der bestehenden Bewegungsfläche mit 
Kunststoffbelag auf Grundlage einer schalltechnischen Untersuchung durch die Verwaltung 
geprüft. Ein Ausbau des Bolzplatzes ist möglich und eine Finanzierung mit 
Städtebaufördermitteln vorgesehen. Zur planungsrechtlichen Absicherung des Bolzplatzes 
ist die Änderung des Bebauungsplans Nr. 63 erforderlich. Der Bebauungsplan ist 
voraussichtlich Mitte 2015 rechtskräftig.
                                                           Seite: 4/7
IV. Rückbau von Spiel- und Bolzplätzen
Mit dem Ausbau des KSP Overbergstraße und des KSP Teutoburger Straße sind die 
Voraussetzungen für den Rückbau des KSP Josefstraße im Stadtteil Schölerberg 
hinreichend erfüllt. Der Rückbau dieser Spielfläche und des KSP Blumenmorgen im Stadtteil 
Haste ist für 2015 geplant.
V. Sonstiges
1. Bolzplätze Natruper Holz und Haster Weg
Gemäß Ratsbeschluss vom 20.05.2014 sollen auf Teilflächen der jeweils ca. 10.000 m² 
großen Bolzplätze Natruper Holz (Stadtteil Eversburg) und Haster Weg (Stadtteil Haste) zwei 
Hundefreilaufflächen eingerichtet werden. Der Beschluss wurde seinerzeit unter der 
Voraussetzung gefasst, dass Sponsoringmittel für die Herrichtung der Flächen zur Verfügung 
stehen (s. VO/2013/3512). Mittlerweile hat sich einer von zwei Sponsoren zurückgezogen, 
daher wird vorerst nur die Hundefreilauffläche am Haster Weg bis voraussichtlich Ende März 
ausgebaut.
2. Großspielplatz Lerchenstraße - Stellplatzsituation
Der 2013 eröffnete Großspielplatz Lerchenstraße erfreut sich großer Beliebtheit und die 
Spielangebote werden gut angenommen. Dies führt insbesondere an den Wochenenden 
oder feiertags zu Engpässen beim Stellplatzangebot. Die Verwaltung prüft derzeit den 
Ausbau weiterer Stellplätze bzw. Möglichkeiten zur Mitnutzung der Schulstellplätze. 
6. Umsetzungsstand Spielplatzkonzept - Zwischenbilanz 2009 bis 2014
Die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes wurde in dem genannten Zeitraum von einer 
Arbeitsgruppe der Verwaltung kontinuierlich begleitet und überwacht. Bei der Betrachtung 
des Umsetzungsstands ist zu berücksichtigen, dass das Konzept bei einer 10jährigen 
Laufzeit nicht als starres Gebilde zu sehen ist, sondern dass neben der Umsetzung der im 
Spielplatzkonzept verankerten Maßnahmen auch immer wieder bedarfsorientiert über 
abweichende oder ergänzende Maßnahmen zu entscheiden ist. Dies bezieht sich sowohl auf 
den Ausbau und Erhalt von Spielflächen aber auch auf weiteren Rückbau. Dabei wurden 
maßgebliche Abweichungen vom Spielplatzkonzept den zuständigen Ratsgremien 
regelmäßig zur Abstimmung vorgelegt. 
Groß-, Quartiers-, und Themenspielplätze
Insgesamt erfolgte seit 2009 mit dem Ausbau von sechs der fünfzehn geplanten Quartiers- 
und Themenspielplätzen mit einer Flächengröße von 3.000 bis 5.000 m² und einem 
Großspielplatz mit einer Flächengröße von ca. 10.000 m² die Schaffung neuer Angebote im 
Stadtgebiet (s. Auflistung im Text). 
Aufgrund des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs für die Sanierung der Skateanlage 
Liebigstraße und der Mehrkosten zur Herrichtung des Großspielplatzes Lerchenstraße wurde 
beschlossen, den Ausbau des Großspielplatzes Westerberg zurückzustellen und den 
Großspielplatz Hasepark mit einem reduzierten Ansatz von 100.000 € zu realisieren (s. 
VO/2012/1138 Abweichungen vom Spielplatzkonzept).
Umsetzungsstand 2014 - Großspielplätze und Quartiers- und Themenspielplätze
Spielraumplanungs-
bereich
Bezeichnung Ausbau bis Ende 
2014 erfolgt
                                                           Seite: 5/7
02a-Weststadt-Innen Quartiersspielplatz Katharinenviertel 
(KSP Carl-Hermann-Gosling-Platz und KSP Gustav-
Heinemann-Platz)
ja
Quartiers- und Themenspielplatz Am Rubbenbruchsee -3b-Westerberg-Außen
Großspielplatz Westerberg -
Quartiersspielplatz Bürgerpark ja06-Sonnenhügel
Quartiersspielplatz Grünzug Bürgerpark-Nettetal - 
Bislang nur 
Ausbau KSP 
Turmhügel mit 
einer 
Flächengröße von 
742 m²
07-Haste Quartiersspielplatz Ruller Weg ja
08-Dodesheide Großspielplatz Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße ja
10-Schinkel Großspielplatz im Grünzug Hasepark teilweise
11-Widukindland Quartiersspielplatz 
Bremer Straße
-
12-Schinkel-Ost Quartiersspielplatz Gretescher Weg ja
Quartiersspielplatz Käthe-Kollwitz-Schule -14b-Schölerberg-
Außen
Quartiers- und Themenspielplatz 
Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink
-
16a-Wüste-Innen Quartiersspielplatz Willy-Brandt-Platz ja
16b-WüsteAußen Quartiersspielplatz Weimarer Straße ja
18-Hellern Quartierspielplatz Töpferstraße -
bislang nur 
Ausbau KSP 
Töpferstraße mit 
einer 
Flächengröße von 
ca. 1.347
20-Pye Quartiers- und Themenspielplatz Am Piesberg -
21-Darum-Gretesch-
Lüstringen
Quartiersspielplatz Lothar-Schoeller-Straße -
22-Voxtrup Quartiersspielplatz Am Gut Sandfort -
Neue Kinderspielplätze
Zusätzlich zum Großspielplatz Lerchenstraße und zu den Quartiers- und 
Themenspielplätzen sind seit 2009 sieben der laut Konzept für den Ausbau vorgesehenen 
Vorbehaltsflächen zu Kinderspielplätzen ausgebaut worden (s. Anhang Tabelle 3 
Umsetzungsstand 2014 - Auszubauende Kinderspielplatz-Vorbehaltsflächen). 
                                                           Seite: 6/7
Aufgrund der aktuellen Entwicklung neuer Wohnbauflächen wurden weitere sechs 
Kinderspielplätze ergänzend zum Spielplatzkonzept ausgebaut: Luise-Lütkehof-Straße, 
Carla-Woldering-Straße, Teutoburger Straße, Ludwig-Nolde-Straße, Zum Holzkenmaker und 
Daumeyers Weg. 
Insgesamt wurden so zusätzlich insgesamt 13 Spielflächen mit einer Flächengröße von 
insgesamt ca. 12.000 m² geschaffen.
Rückbau
Im Zeitraum von 2009 bis 2014 wurden 44 von den insgesamt 64 für den Rückbau  
vorgesehenen Spielflächen mit einer Flächengröße von ca. 36.000 m² zurückgebaut (s. 
Anhang Tabelle 1 Umsetzungsstand 2014 - Rückbau von Spielgeräten und Folgenutzung 
von Kinderspielplätzen). 
Abweichend vom Konzept wurde beschlossen, den KSP Schützenstraße zu erhalten. Zudem 
wurde aufgrund des regen Bürgerengagements beschlossen, den KSP Vechtaer Hof zu 
erhalten und stattdessen den KSP Haster Weg zurückzubauen (s. VO/2012/1138 
Abweichungen vom Spielplatzkonzept). 
Seit 2009 wurden zudem fünf Bewegungsflächen für Kinder und Jugendliche zurückgebaut. 
Drei weitere Bolzplätze sind laut Konzept noch mittel- bis langfristig zurückzubauen (s. 
Anhang Tabelle 2 Umsetzungsstand 2014 - Geräterückbau und Folgenutzung 
Bewegungsflächen). Im Bereich des Großspielplatzes Lerchenstraße und des 
Quartiersspielplatzes Ruller Weg wurden Bolzplätze in Verbindung mit den angrenzenden 
Spielflächen angelegt. Des Weiteren wurde der Bolzplatz Carl-Fischer-Straße mit einem 
ganzjährig bespielbaren Kunststoffbelag aufgewertet.  
Insgesamt wurden 9 der 16 Spiel- und Vorbehaltsflächen, die gemäß Spielplatzkonzept für 
den Rückbau und die Veräußerung als private Grünfläche oder als Baugrundstück 
vorgesehen waren, veräußert. Zwei Flächen konnten teilweise veräußert werden (s. Anhang 
Tabelle 1 Umsetzungsstand 2014 - Rückbau von Spielgeräten und Folgenutzung von 
Kinderspielplätzen und Tabelle 4 Umsetzungsstand 2014 - Folgenutzungen von 
Kinderspielplatz-Vorbehaltsflächen).
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den finanziellen Umsetzungsstand des 
Spielplatzkonzepts 2009 bis 2014. Hinter den Einnahmen stehen Einnahmen durch 
veräußerte Spielflächen und die vorfinanzierten Rückbaukosten. Die Auszahlungen setzen 
sich aus den Rückbaukosten und den Grundstückserwerb und die Herrichtung des 
Großspielplatzes Lerchenstraße zusammen. Sonstige Maßnahmen wurden aus dem 
laufenden Haushalt des Osnabrücker ServiceBetriebs und/oder mit Investoren- oder 
Fördermitteln finanziert.
Zwischenbilanz 2009 bis 2014: Einnahmen und Ausgaben Spielplatzkonzept
 2009/2010 2011 2012 2013 2014 Summe 2009 
bis 2014
Einnahmen 115.054,43 133.163,95 178.190,00 516.779,77 53.451,19 996.639,34
Ausgaben 85.804,43 3.535,30 218.390,42 324.362,73 25.281,19 657.374,07
Summe 29.250,00 129.628,65 -40.200,42 192.417,04 28.170,00 339.265,27*
* von den bisher verbliebenen Mitteln ist  2015 u.a. der Ausbau der Skateanlage Liebigstraße geplant. 
Des Weiteren soll 2015  mit der Planung und der Bürgerbeteiligung zum Ausbau des Großspielplatzes 
Hasepark begonnen werden. Der weitere Ausbau ist in 2016 geplant.
                                                           Seite: 7/7
 
  
Anlage/n:
Anlage VO-2015-5093 Zwischenbilanz 2009 bis 2014
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept                                       Umsetzungsstand  Bauleitplanung 2009 bis 2014 
                  1 von 7 
 
Tabelle 1: Umsetzungsstand 2014 - Rückbau von Spielgeräten und Folgenutzung von Kinderspielplätzen 
Spielraumplanungs-
bereich 
Objekt-Nr. KSP Bezeichnung Flächen-
größe in 
m² 
Zeithorizont Rückbau 
lt. Konzept 
Rückbau bis 
Ende 2014 
durchgeführt 
Folgenutzung lt. Konzept Folgenutzung bis Ende 
2014 umgesetzt 
01-Innenstadt 01-512  Kommenderiestraße 297 kurzfristig ja Verkauf ja 
02b-Weststadt-Außen 02-013 Voßkamp 41 kurzfristig ja  öffentliche Grünfläche ja 
02-028 Rütenbrocker Straße 433 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
03a-Westerberg-Innen 03-505 Heinrich-Pohlmann-Str. 1.105 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche  
 
 
voraussichtl. 2015 
03b-Westerberg-Außen 03-506 Artilleriestraße 1.140 mittelfristig nein öffentliche Grünfläche, Rückbau, wenn Stadtteilspielplatz Westerberg 
ausgebaut wird 
- 
04-Eversburg 04-027 Natruper Holz 2.073 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
04-032 Zum Piepenkerl 725 langfristig nein bauliche Nutzung prüfen, randlichen Baumbestand prüfen /erhalten - 
04-035 Adam-Stegerwald-Straße 1.383 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
06-Sonnenhügel 06-004 Am Vogelsang 837 mittelfristig ja ggf. private Grünfläche, Rückbau, wenn die Vorbehaltsfläche 06-102 
ausgebaut wird 
- 
06-042 Bramscher Straße 537 kurzfristig  ja bauliche Nutzung prüfen, Baumbestand prüfen, Änderungsverfahren bei 
Kaufinteresse 
ja 
06-043 Knollstraße/Stichstraße 555 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
07-Haste 07-011 Wismarer Straße (neben Bolzplatz) 736 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
07-040 Blumenmorgen 340 langfristig nein bauliche Nutzung prüfen, Einzelbäume prüfen - 
08-Dodesheide 08-005 Vechtaer Hof 475 mittelfristig 
(abweichend vom Kon-
zept kein Rückbau; 
s. VO/2012/1138) 
nein öffentliche Grünfläche 
(abweichend vom Konzept Erhalt als KSP und stattdessen Rückbau des 
KSP Haster Weg; s. VO/2012/1138) 
ja 
08-009 Haster Weg 946 - ja Erhalt 
(abweichend vom Konzept Rückbau des KSP und stattdessen Erhalt 
des KSP Vechtaer Hof; s. VO/2012/1138) 
ja 
08-010 Lohner Hof 470 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
08-011 Quakenbrücker Hof 520 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
08-017 Anhalter Weg 379 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept    -   Umsetzung Bauleitplanung          
               2 von 7 
08-035 Newtonstraße 1.379 kurzfristig ja ggf. private Grünfläche, z.T. Waldabstandsfläche - 
08-051 Reinhold-Schneider-Str. 553 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
08-053 Bertolt-Brecht-Straße 1.726 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
08-054 Kurt-Tucholsky-Straße 785 mittelfristig ja Rückbau nach Ausbau des Großspielplatzes am GZ Lerchenstraße, 
öffentliche Grünfläche 
ja 
08-503 Mecklenburger Straße 100 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
10-Schinkel 10-012 Wissinger Straße 795 mittelfristig nein öffentliche Grünfläche, Barrieren zu anderen KSP - 
10-022 Jänecke Straße 1.310 mittelfristig nein öffentliche Grünfläche, Rückbau in Abhängigkeit der baulichen Entwick-
lung (Schinkelbad) 
- 
10-026 Wesereschstraße 422 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
10-096 Ortmannweg 300 langfristig nein AWO-KiTa anbieten, neu angelegt, daher nur langfristiger Rückbau - 
Kein Interesse seitens der 
AWO 
10-500  Schützenstraße 685 kurzfristig 
(abweichend vom Kon-
zept kein Rückbau; 
s. VO/2012/1138) 
nein öffentliche Grünfläche, verlagern zu KSP Pastor-Karwehl-Straße 
(abweichend vom Konzept kein Rückbau und keine Verlagerung zum 
Pastor-Karwehl-Platz; s. VO/2012/1138) 
ja 
11-Widukindland 11-009 Erdbrinkstraße /Wende 1.699 kurzfristig ja randliche Bebauung ggf. prüfen, Baumbestand prüfen   
 
  
- 
12-Schinkel-Ost 12-012 Kapellenweg 1.436 kurzfristig ja Übergabe an Schule prüfen  
 
- 
12-502 Entrupweg / Am Röthebach 351 
 
kurzfristig ja Ggf. private Grünfläche 
(nach Prüfung der Arbeitsgruppe Umsetzung Bauleitplanung  Erhalt als 
öffentliche Grünfläche aufgrund der direkten Lage am Röthebach) 
ja 
 
12-512 Belmer Straße/Ölweg 349 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 14a-Schölerberg-
Innen 
14-013 Pennymarkt / Meller Straße 2.154 kurzfristig ja Verkauf nach Ersatz in der  Overbergstraße/Overbergschule ja 
 14-026 Hollenbergstr./Möllmannstr. 461 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 14-046 Langenkamp (Abenteuer-spielplatz) 1.412 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 14-055 Josefstraße 873 langfristig 2015 Rückbau nach Ersatz in der Overbergstraße, Bebaubarkeit prüfen voraussichtl. 2016 
14-081 Baumwollweg 601 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 14-500 Selinghof 1.412 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept                                       Umsetzungsstand  Bauleitplanung 2009 bis 2014 
                  3 von 7 
14b-Schölerberg- 
Außen 
14-033 Schölerberg 214 mittelfristig nein öffentliche Grünfläche, Rückbau, Ersatz im Zuge der Entwicklung 
Schulgelände KKG 
- 
14-112 Am Waldzoo, Basketball 168 langfristig nein Jugendaktionsfläche, Erhalt bis Klärung Schulgelände KKG - 
14-113 Nahner Weg 232 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 15-Kalkhügel 15-003 Dr.-Eckener-Straße 895 mittelfristig ja ggf. private Grünfläche  - 
15-037 Schelverstraße 825 mittelfristig ja Rückbau nach Ausbau eines großen KSP im Gebiet des B-Plans 555, 
öffentliche Grünfläche 
ja 
 
15-046 Johann-Domann-Straße 201 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 15-047 Irmgard-Kestner-Straße 351 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 16b-Wüste-Außen 16b-Wüste-Außen 16-042 Alfred-Delp-Straße  342 langfristig nein 2007 ausgebaut, langfristiger Rückbau, wenn Vorbehaltsfläche 16-057 
ausgebaut wird, ggf. private Grünfläche 
- 
17-Sutthausen 17-007 Ringstraße 235 kurzfristig ja ggf. private Grünfläche - 
17-026 Gustav-Stresemann-Straße 670 mittelfristig ja ggf. private Grünfläche ja 
 17-056 Talstraße 622 langfristig nein öffentliche Grünfläche bzw. Jugendaktionsfläche - 
18-Hellern 18-043 Hofbreede 821 langfristig nein öffentliche Grünfläche  - 
18-080 Am Haunhorst 1.353 mittelfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 18-108 Töpferhof 146 kurzfristig ja ggf. private Grünfläche ja 
 
19-Atter 19-002 In der Strothe      262 langfristig nein Rückbau nach Ersatz auf dem angrenzenden Kasernengelände, öffent-
liche Grünfläche 
- 
19-026 Sommerkamp 523 
 
kurzfristig ja ggf. private Grünfläche, Baumbestand prüfen ja 
 
19-044 Holtkämpers Weg 772 kurzfristig ja ggf. private Grünfläche oder öffentl. Grünfläche ja  
(öffentliche Grünfläche) 
 19-047 Wersener Landstraße 756 langfristig nein Rückbau nach Ersatz auf dem Kasernengelände, Bebaubarkeit prüfen - 
19-074 An der Landwehr 415 langfristig nein langfristiger Rückbau nach Ausbau eines großen Themenspielplatzes 
am Rubbenbruchsee, Bebaubarkeit prüfen 
- 
20-Pye 20-013 Liekbreen 486 mittelfristig ja ggf. private Grünfläche - 
21-Darum/ 
Gretesch/Lüstringen 
21-006 Stadtweg 1.291 langfristig nein öffentliche Grünfläche - 
21-017 Am Gretescher Turm 1.210 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept    -   Umsetzung Bauleitplanung          
               4 von 7 
21-038 Auf dem Winkel/Mittelfeld 313 kurzfristig ja ggf. private Grünfläche, Rückbau, wenn 21-602 vom Investor ausgebaut 
wurde (noch nicht ausgebaut) 
ja 
 
22-Voxtrup 22-008 Am Heidekotten 960 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche ja 
 22-043 Holsten-Mündruper-Straße (Feuerwehr) 1.251 kurzfristig ja öffentliche Grünfläche, Frequentierung durch KiTa prüfen, Feuerwehr-
erweiterung 
ja 
 
22-516 Nelly-Sachs-Straße 352 langfristig nein öffentliche Grünfläche, langfristiger Rückbau, derzeit neues Baugebiet - 
23-Nahne 23-030 Am Nahner Turm/ Nahner Landwehr 260 kurzfristig nein ggf. private Grünfläche, Rückbau nach Herrichtung des KSP im Neu-
baugebiet, Baumbestand prüfen 
- 
(aufgrund von Bürgeran-
fargen Erhalt bis zur Ab-
gängigkeit der Spielgerä-
te) 
 
Tabelle 2: Umsetzungsstand 2014 - Geräterückbau und Folgenutzung Bewegungsflächen  
Spielraumplanungs-
bereich 
Objekt-Nr. Bezeichnung  Flächen-
größe in 
m² 
Zeithorizont Rückbau 
lt. Konzept 
Rückbau bis 
Ende 2014 
durchgeführt 
Folgenutzung lt. Spielplatzkonzept Folgenutzung bis Ende 
2014 umgesetzt 
06-Sonnenhügel  06-038 Von-Bodelschwingh-Str.  2.977 kurzfristig ja Öffentliche Grünfläche ja 
 07-Haste 07-503 Wismarer Straße 1.207 mittelfristig ja Rückbau, wenn Spielplatzfläche Ruller Str. zum Quartiersspielplatz 
ausgebaut wird, Bebaubarkeit prüfen 
- 
 
11-Widukindland 11-011 Goldkampstraße 3.139 mittelfristig - Verlagerung zum KSP 11-504, öffentliche Grünfläche - 
11-021 Hunteburger Weg 3.078 kurzfristig ja landwirtschaftliche Nutzung (abweichend vom Konzept: Nutzung als 
Kompensationsfläche) 
ja 
 
12-Schinkel-Ost 12-030 RRB Gretescher Weg 15.422 kurzfristig ja Ausbau eines Quartierspielplatzes mit angrenzender Vorbehaltsfläche ja 
 
14b-Schölerberg-
Außen 
14-111 An der Wetterwarte 1.304 kurzfristig ja  Öffentliche Grünfläche ja 
 20-Pye 20-021 Schnepfenweg 1.924 langfristig - Rückbau, wenn günstiger Standort gefunden wurde, öffentliche Grünflä-
che 
- 
21-Darum/ 
Gretesch/Lüstringen 
21-020 Lothar-Schöller- Straße 1.241 langfristig - Flächen zur Erweiterung des angrenzenden Spielplatzes (öffentliche 
Grünfläche) 
- 
 
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept                                       Umsetzungsstand  Bauleitplanung 2009 bis 2014 
                  5 von 7 
Tabelle 3: Umsetzungsstand 2014 - Auszubauende Kinderspielplatz-Vorbehaltsflächen 
Spielraumplanungs-
bereich 
Objekt-
Nr. 
Bezeichnung Flächengröße in m² Entwicklungsvorschläge lt. Spielplatzkonzept Entwicklungsvorschlag bis 
Ende 2014 umgesetzt 
03-Westerberg-Außen 03-032 Gmünder Straße 1.265 Kinderspielplatz geplant nein 
05-Hafen 05-040 Riedweg, Klöcknerstraße 2.710 Jugendaktions-/Bewegungsfläche nein 
06-Sonnenhügel 06-102 Am Turmhügel 742 Ausbau Kinderspielplatz 
 
ja 
 16a-Wüste-Innen 16-056 Rudolfstraße/Spichernstraße 2.691 Ausbau Kinderspielplatz ja 
16b-Wüste-Außen 16-057 Weimarer Straße/ Alfred-Delp-Straße 
(= Quartiersspielplatz Weimarer Straße ) 
3.410 Ausbau Kinderspielplatz ja 
(s.u. Auflistung Quartiers- und 
Themenspielplätze in der Vor-
lage) 
18-Hellern 18-087 Töpferstraße 1.347 Ausbau oder Verkauf ja  
(Ausbau) 
18-524 
(im Kon-
zept ohne 
Nr.) 
Tulpenpfad/Im Steerte 
Im Konzept lediglich mit Hinweis auf B-Plan 391 gekenn-
zeichnet. 
 
453 Ausbau Kinderspielplatz ja 
21-Darum/ 
Gretesch/Lüstringen 
21-602 Mithöferstraße (B-Plan 495) 902 Ausbau Kinderspielplatz ja 
22-Voxtrup 22-520  
(im Kon-
zept ohne 
Nr.) 
Milanweg 470 Ausbau Kinderspielplatz bis Dez. 2011 ja 
 
23-Nahne 23-516 
(im Kon-
zept ohne 
Nr.) 
Auf dem Stadtfelde 
Im Konzept mit Hinweis auf BPlan 522  Zum Himmelreich 
gekennzeichnet. 
522 Ausbau Kinderspielplatz Fertigstellung 08/2009 ja  
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept    -   Umsetzung Bauleitplanung          
               6 von 7 
 
Tabelle 4: Umsetzungsstand 2014 - Folgenutzungen von Kinderspielplatz-Vorbehaltsflächen 
Spielraumplanungsbe-
reich 
Objekt-
Nr. 
Bezeichnung Flächen-
größe in m² 
Eigentum der 
Stadt 
Erhalt als Vor-
behaltsfläche 
Entwicklungsvorschläge lt. Spielplatzkonzept Entwicklungsvorschlag bis 
Ende 2014 umgesetzt 
01-Innenstadt 
 
01- Goldstraße 
(s.a. Kommenderiestraße) 
450 Nein (OPG) Nein Tiefgarage   ja 
 
01-038 Pottgraben 549 Ja evtl. B-Plan-Änderungsverfahren beachten, öffentliche Grünfläche ja 
 02a-Weststadt-Innen 02- o.Nr.  Herderstraße /Uhlandstraße 602 Ja Nein private Grünfläche, evtl. Anliegern zum Kauf anbieten - 
02b-Weststadt-Außen 02-034 Harener Str. 504 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen ja 
 02-071 Am Hirtenhaus 363 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen (=nein wg. Trasse Westumgehung) - 
02-072 Frankensteiner Weg 469 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen - 
03b-Westerberg-Außen 03-079 Sudetenstraße 580 Ja evtl. private Grünfläche, ggf. Anliegern zum Kauf anbieten. Dieses 
Grundstück soll eine Wegeverbindung zwischen dem Wissen-
schaftspark und der Natruper Straße aufnehmen. Eine Veräuße-
rung als Baugrundstück wird erst möglich sein, wenn eigentums-
rechtlich eine andere Möglichkeit im Bereich des Wohnparks `Fa-
miliär´ gefunden wird. Dies zeichnet sich gegenwärtig als nicht 
umsetzbar ab. 
- 
04-Eversburg 04-042 St.-Michaelis-Weg 760 Ja Nein  von Kita der St. Michaelis genutzt, Gemeinde zum Kauf anbieten  - 
(kein Kaufinteresse seitens der 
Gemeinde) 
04-044 Bucholtzstraße 422 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen - 
04-082 Triftstraße/Grüner Weg 735 Nein (Kirche) Nein Bebaubarkeit prüfen - 
06-Sonnenhügel 06-006 Bertholdweg 641 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen 
 
ja 
 06-104 Sebastopol 1.762 z. T. evtl. Bebaubarkeit prüfen - 
07-Haste 07-002 Ankumer Weg 545 Nein (privat) Nein  Bebaubarkeit prüfen - 
07-012 Stralsunder Str./Wende 434 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen - 
07-056 Bramstraße 871 Nein (privat) Nein  (ggf. private Grünfläche) - 
08-Dodesheide 08-037 Lichtenbergstraße 179 Ja Nein ggf. private Grünfläche - 
10-Schinkel 10-083 Finkenweg 444 Nein  Nein Bebaubarkeit prüfen - 
12-Schinkel-Ost 12-014 Tiemannstraße 985 überwiegend Nein Bebaubarkeit prüfen -  
 teilweise veräußert 
12-018 Prof.-Schirmeyer-Str. 665 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen - 
14a-Schölerberg-Innen 14-059 Langenkamp 1.032 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen voraussichtl. 2015 
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept                                       Umsetzungsstand  Bauleitplanung 2009 bis 2014 
                  7 von 7 
16b-Wüste-Außen 16-034 Am Pappelgraben 2.235 Nein (privat) Nein ggf. private Grünfläche - 
18-Hellern 18-073 Haunhorstberg 651 Ja Nein Verkauf ja 
 
18-087 Töpferstraße 1.347 ja Evt. Ausbau Quartiersspielplatz KSP ausgebaut, aber nicht als 
Quartiersspielplatz 
21-Darum/ 
Gretesch/Lüstringen 
21-601 Schledehauser Weg 448 Ja Nein Bebaubarkeit prüfen ja 
 22-Voxtrup 22-044 Hasenheide 2.204 Ja Nein private Grünfläche - 
22-045 In der Steiniger Heide 1.912 Ja Nein private Grünfläche -