Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2024
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2023/2644
Datum: 2023-11-21
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 14.11.2023 
Vorstand für Bauen und Umwelt
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2023/2644
öffentlich
Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2024
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 30.11.2023 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Zur Information der Politik und Öffentlichkeit sowie als maßgeblicher Schritt im 
städtischen Baustellenmanagement bereiten die jeweiligen Vorhabenträger (Stadt und 
SWO Netz GmbH) die gebündelten Bauprogramme mit Ausblick auf das anstehende 
Geschäftsjahr listenmäßig auf.
Die entsprechenden Tabellen für das Jahr 2024 der Stadt sowie der SWO Netz sind 
daher als Anlage dieser Vorlage beigefügt.
Aus den Aufstellungen ist zu entnehmen, dass die regelhaft durchzuführenden Aufgaben, 
also die Erschließungsmaßnahmen Dritter oder die jährlichen Bushaltestellen-, 
Radverkehrs- und Straßeninstandsetzungsprogramme der Stadt bzw. das direkte 
Kundengeschäft oder die Versorgeraufgaben seitens der SWO Netz, bereits eine 
umfangreiche Grundlast für die jeweiligen Vorhabenträger darstellen.
Daneben gilt es, die großen Neubau- bzw. Erneuerungsmaßnahmen im Leitungsnetz 
(bspw. Ertmanstraße II. BA) sowie im Verkehrsnetz (Wissenschafstpark 2. BA, Vehrter 
Land Str. und Komplex Hamburger Straße,) weiter voranzubringen, teils auch 
gemeinsam (Baugebiet Rubbenbruchweg, 2. BA Rheiner Landstraße oder das Gebiet 
„Am Kniebusch“)
Die Übersichten spiegeln die aktuellen Kenntnisstände der jeweiligen Dienststellen mit 
der dortigen Detailschärfe wider (so werden die Maßnahmen der SWO Netz GmbH nach 
weiteren Typen geclustert), erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige 
Maßnahmen bedingen sich auch gegenseitig, da die SWO Netz GmbH z.B. diverse 
Vorhaben als Begleit- oder Folgemaßnahmen im Zuge von Straßenbauprojekten 
durchführt.
Teilweise sind noch letzte planerische oder konstruktive Details zu klären, die 
Auswirkungen auf die Bauzeit und die Bauabwicklung haben. Ebenfalls unterliegen 
einige Maßnahmen noch der endgültigen Zustimmung der Baustellenkoordinierung 
(KOST), da noch nicht in jedem Fall alle verkehrsrelevanten Informationen vorliegen.
Kleinere Maßnahmen (einzelne Hausanschlüsse, Regulierungsarbeiten an 
Abflüssen/Einbauten/Anschlüssen, örtlich begrenzte Pflaster- und Asphaltarbeiten ohne 
verkehrliche Relevanz, o.ä.) sind nicht mit in die Tabelle eingeflossen, sind aber immer 
unter den beteiligten Dienststellen abgestimmt und koordiniert.
                                                           Seite: 2/2
gez. Bohne
Anlage/n:
Anlage 1 – Übersicht Bauvorhaben 2024_Stadt Osnabrück
Anlage 2 – Übersicht Bauvorhaben 2024_SWO-Netz GmbH
NR. Straßenabschnitt Vorhabenträger Art  der Maßnahme Zeitraum
Bauprogramm 2024
1 Am Kniebusch ‐ Gebiet: Dahlienweg , Dr.‐Gerd‐Lüers‐Straße,  Talstraße FB Geodaten und Verkehrsanlagen Sanierung  nach Kanalbau 1.  Quartal 2023 bis ca. 3 Quartal 2024
2 Am Kniebusch ‐ Gebiet: Am Kniebusch, Rosengasse FB Geodaten und Verkehrsanlagen Sanierung  nach Kanalbau 3.  Quartal 2023
3 Friedhof  Eversburg ‐ Bereich  Nord FB Geodaten und Verkehrsanlagen / Immobilien 
und Gebäudemanagement  Erschließung ab 4. Quartal 2023
4 Ledenhof FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Umgestaltung 4. Quartal 2023 bis ca. 4. Quartal 2025
5R h e i n e r  Landstraße 2. BA FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Umgestaltung 2. Quartal bis ca. 2. Quartal 2024
6 KP Uhlhornstraße FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Umgestaltung 2024
7B H S  Osnabrücker Werkstätten SE (Industriestr.) FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Erneuerung  Bushaltestelle 2024
8B H S  Nordstr. SE (Bremer Straße) FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Erneuerung  Bushaltestelle 2024
9 BHS Frankfurter Heerstr. SE (Am Schölerberg) FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Erneuerung  Bushaltestelle 2024
10 BHS  Frankfurter Heerstr. SA (Am Schölerberg) FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Erneuerung  Bushaltestelle 2024
11 BHS  Moskaubad SE (Rehmstr.) FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Erneuerung  Bushaltestelle 2024
12
Wissenschaftspark: 2. Bauabschnitt. Lückenschluss ab Natruperstr. bis 
Sedanstr. FB Geodaten und Verkehrsanlagen Neubau bis ca. 2 Quartal 2024
13 Große  Schulstraße (Lengericher Landstraße ‐ Kleine Schulstraße) FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Sanierung  nach Kanalbau 3. Quartal 2023 bis ca. 2. Quartal 2024
14 Baugebiet  am Rubbenbruchweg FB  Geodaten und Verkehrsanlagen und SWO Erschließung   3. Quartal 2023 bis ca. 3. Quartal 2024
15 Vehrter Landstr.  FB Geodaten und Verkehrsanlagen Straßenbau  und Brückenbau 3. Quartal 2023 bis ca. 3. Quartal 2026
16 Schreberstraße FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Straßenbau   3. Q. 2024
17 Radschnellweg  ‐Power Weg  FB Geodaten und Verkehrsanlagen Neubau 2024
18 Umgestaltung  Bahnhofsvorplatz FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Umgestaltung 2. Quartal 2024
19 Wiesenbachstr. FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Sanierung  nach Kanalbau; Heinrichstr. bis Parkstr. Ende  2024
20 Martinistr.  (Heger‐Tor‐Wall bis Am Kirchenkamp) FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Deckensanierung 2024
21 Hannoversche  Str.(Schweerstr. bis Großer Fledderweg) FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Deckensanierung,  Radverkehrsanlagen 2024
22 Hannoversche  Str. (Großer Fledderweg bis Narupstr.) FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Deckensanierung, Radverkehrsanlagen 2024
23 Blumenhaller Weg (Kurt‐Schumacher‐Damm bis Alfred‐Delp‐Str.) FB Geodaten und Verkehrsanlagen Deckensanierung,  Radverkehrsanlagen 2024
24 Hamburger  Straße‐ Hasebrücke FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Brückenneubau fetig 1. Quartal 2024
25 Hamburger  Straße‐ DB‐Brücke FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Brückenneubau läuft in 2024 gesamt
26 Brücke  Wassersportzentrum FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Brückenneubau fertig 1. Quartal 2024
27 Ersatzneubau Humboldtbrücke FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Brückenneubau 3. Quartal 2024
28 Sanierung  DB‐Brücke Seiler Weg FB  Geodaten und Verkehrsanlagen Brückenneubau 2. Quartal 2024
29 Am  Gut Sandfort / Grüner Garten B‐Plan 631 privater  Investor Erschließung  / Städtebaulicher Vertrag 2. Quartal 2022 bis ca. 2025
30 Am  Limberg B‐Plan 578 EB  23 / OBG Erschließung  / Städtebaulicher Vertrag Erster Baubeginn für 3. Quartal 2022 avisiert
31 An der Blankenburg / Eselspatt B‐Plan 513 privater  Investor Erschließung  / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung hat begonnen; Gesamtfertigstellung ca. 2025
32 Daumeyersweg  3. BA B‐Plan 494 privater  Investor Erschließung  / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung hat begonnen, Gesamtfertigstellung ca. 2024
33 Fürstenauer  Weg B‐Plan 506 OBG Erschließung  / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung abgeschlossen, Gesamtfertigstellung ca. 2025
34
In der Steiniger Heide B‐Plan 629 privater  Investor Erschließung  / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung läuft seit 05/23 ‐ vorläufige Fertigstellung Mitte 2024 ‐ Endausbau derzeit 
offen ‐ Abhängig von der Vermarktung ‐ gegenwärtig schwer zu prognostizieren
35 Johannes‐Prassek‐Weg B‐Plan 613 ‐Hof Marten‐ privater Investor Erschließung  / Städtebaulicher Vertrag Endausbau läuft seit September 2023 ‐ Fertigstellung 2. Quartal 2024
36 Landwehrviertel B‐Plan 574 privater  Investor Erschließung  / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung einzelner Teilbereiche hat begonnen ‐ Erster Abschnitt ist endausgebaut 
>>> Übernahme erfolgt (Leedsring + Yorkring)
37 Mercatorstraße  B‐Plan 656 privater  Investor Erschließung  / Durchführungsvertrag Endausbau nach erfolgter Wohnbebauung ‐ 3‐4 QT 2024 geplant
38 Stockumer  Straße B‐Plan 442 privater  Investor Erschließung  / Städtebaulicher Vertrag Ersterschließung hat begonnen; Gesamtfertigstellung ca. 2024
39
Wilhelm‐Busch‐Straße / Parkhotel B‐Plan 648 privater  Investor Erschließung  / Städtebaulicher Vertrag
Erster Baubeginn für 3. Quartal 2022 avisiert Planungen stocken gegenwärtig ‐ 
Unstimmigkeiten über den zu schaffenden bezahlbaren Wohnraum, Gesamtfertigstellung 
ca. 2023
Brückenneubau 5
Erschließung 11
Straßenbau 14
Straßenunterhaltung 4
Erneuerung Bushaltestellen 5
39
5
11
14
4
5
BAUMAßNAHMEN  DER  STADT OSNABRÜCK  2024
Brückenneubau
 Erschließung
 Straßenbau
 Straßenunterhaltung
 Erneuerung Bushaltestellen
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
SWO Netz 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation;         
w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
P-23-041 OS-Hafen Adolf-Köhne-Straße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2024 11 bgtw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-057 OS-Westerberg Albert-Einstein-Straße Kunde Abhängig vom Kunden 1 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-022 OS-Nahne Alte Bauernschaft Netzstrategie 1. Quartal 2024 1 w SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-21-037 OS-Luestringen Am Boddenkamp Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 48 bestw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
P-17-023 OS-SonnenhuegelAm Bürgerpark (Fußweg)Netzerneuerung 1. Quartal 2024 9 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-21-032 OS-Westerberg Am Finkenhügel Straßenbau Abhängig vom Straßenbau 28 begstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-23-191 OS-Westerberg Am Finkenhügel (Weststadt) Netzstrategie 3. Quartal 2024 12 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-060 OS-Haste Am Forellenteich Störung Noch in Planung 3 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-204 OS-Gretesch Am Gretescher Turm Betriebsmeldung 1. Quartal 2024 2 w SWO Netz Vollsperrung
P-23-148 OS-Voxtrup Am Gut Sandfort Stationssanierung 2. Quartal 2024 1 bs SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-17-013 OS-Sutthausen Am Kniebusch Entw. III. BAStraßenbau 4. Quartal 2024 47 begstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-23-234 OS-Dodesheide Am Limberg Straßenbau 2. Quartal 2024 16 bw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-24-056 OS-Schölerberg Am Schölerberg Kunde 2. Quartal 2024 1 fst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-188 OS-Gretesch Am Tie Straßenbau Abhängig vom Straßenbau 5 bstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-15-243 OS-Nahne Am Wulfter Turm-Auf dem Netzerneuerung 4. Quartal 2024 8 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-15-207 OS-Voxtrup An der Hettlage Straßenunterhaltung 3. Quartal 2024 23 tw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-21-178 OS-Hellern Averdiekstraße Betriebsmeldung 3. Quartal 2024 11 gw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-071 OS-Hellern Averdiekstraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2024 in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-054 OS-Schinkel Belmer Straße Kunde Abhängig vom Kunden 2 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-238 OS-Gretesch Belmer Straße 400b, 410Netzerweiterung 1. Quartal 2024 5 e SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-042 OS-Hafen Berghoffstraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2024 15 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-21-065 OS-Innenstadt Berliner Platz Kunde Abhängig vom Kunden 21 fg SWO Netz Halbseitige Sperrung / teilw. Vollsperrung
P-23-006 OS-Atter/AtterfeldBirkenallee Netzstrategie 1. Quartal 2024 94 begstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-009 OS-Atter/AtterfeldBirkenallee Netzerneuerung 3. Quartal 2024 48 bet SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-16-065 OS-Weststadt Blumenhaller Weg Straßenunterhaltung 2. Quartal 2024 56 egstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-22-155 OS-Wueste Blumenhaller Weg (Wüste)Netzerneuerung 1. Quartal 2024 2 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-16-025 OS-SonnenhuegelBoelckeweg Netzerneuerung 1. Quartal 2024 5 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-17-090 OS-Schinkel-Ost Boltenweg Netzerneuerung 3. Quartal 2024 5 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-006 OS-Schoelerberg Bozener Straße Wiemannsweg Netzerneuerung 2. Quartal 2024 50 e SWO Netz Vollsperrung
P-23-058 OS-Eversburg Bürener Straße Gewerbegebietsförderung 4. Quartal 2024 4 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-047 OS-Gretesch Burg Gretesch Netzerneuerung 3. Quartal 2024 24 best SWO Netz Vollsperrung
P-20-006 OS-Sutthausen Damenweg Netzerneuerung 2. Quartal 2024 88 egsw SWO Netz Vollsperrung
P-24-042 OS-Darum Darumer Straße Netzerweiterung 1. Quartal 2024 43 e SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-289 OS-Gretesch Daumeyersweg Straßenbau Abhängig vom Straßenbau 39 bst Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-23-074 OS-Atter/OrtskernDieselstraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2024 in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-229 OS-Westerberg Edinghausen Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 3 bestw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
P-25-016 OS-Innenstadt Eisenbahnstraße Netzstrategie 2. Quartal 2024 20 w SWO Netz Vollsperrung
P-22-052 OS-Hafen Elbestraße Betriebsmeldung 2. Quartal 2024 43 stw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-080 OS-Hafen Elbestraße Betriebsmeldung 1. Quartal 2024 10 g SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-040 OS-Dodesheide Ellerstraße Netzerweiterung 2. Quartal 2024 13 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-18-041 OS-Dodesheide Eschenweg 38 - Stat. Stationssanierung 1. Quartal 2024 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-074 OS-Eversburg Eversburger Friedhof - 
nördlicher Teil Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 67 bdestw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
P-23-059 OS-Eversburg Eversburger Straße Gewerbegebietsförderung 1. Quartal 2024 23 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-016 OS-Atter/AtterfeldFrida-Schröer-Straße Gewerbegebietsförderung 4. Quartal 2024 20 gtw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-21-024 OS-Haste Fürstenauer Weg Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 9 bstw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
P-24-045 OS-Fledder Gesmolder Straße Kunde Abhängig vom Kunden 11 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-012 OS-Gretesch Gretescher Weg 102-134Netzerneuerung 2. Quartal 2024 8 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-028 OS-Innenstadt Große Straße III. BA Netzerneuerung 2. Quartal 2024 26 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-044 OS-Gartlage Hackländerstraße Sonstige 3. Quartal 2024 2 ft SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-18-042 OS-Hafen Hafenstraße - Stat. Stationssanierung 1. Quartal 2024 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
SWO Netz 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation;         
w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
P-22-076 OS-Innenstadt Hakenstraße Sonstige 3. Quartal 2024 6 bgst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-016 OS-Schinkel Hamburger Straße Sonstige städtische Maßnahme Abhängig vom Straßenbau 6 sw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-21-112 OS-Fledder Hannoversche Straße Sonstige städtische Maßnahme 1. Quartal 2024 12 bdegsw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-036 OS-Fledder Hannoversche Straße Netzerneuerung 3. Quartal 2024 12 e SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-034 OS-Fledder Hannoversche Straße (Fledder)Gewerbegebietsförderung 1. Quartal 2024 20 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-26-007 OS-WidukindlandHeimatweg Netzerneuerung 3. Quartal 2024 45 e SWO Netz Vollsperrung
P-24-014 OS-Sutthausen Hermann-Ehlers-Straße Straßenunterhaltung 3. Quartal 2024 8 degsw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-130 OS-Innenstadt Iburger Straße Betriebsmeldung 1. Quartal 2024 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-17-041 OS-Dodesheide Ickerweg 162-186 Netzerneuerung 1. Quartal 2024 11 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-072 OS-Sutthausen Industriestraße Gewerbegebietsförderung 2. Quartal 2024 3 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-052 OS-Sutthausen Industriestraße Kunde Abhängig vom Kunden 2 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-011 OS-Innenstadt Johannisstraße 103-112Netzerneuerung 1. Quartal 2024 2 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-15-245 OS-Innenstadt Kamp Netzerneuerung 2. Quartal 2024 5 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-253 OS-Innenstadt Kamp Stationssanierung 2. Quartal 2024 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-032 OS-WidukindlandKaßmannsweg Straßenbau 2. Quartal 2024 13 ew Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-23-057 OS-Hafen Kiefernweg Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2024 4 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-060 OS-Hafen Klöcknerstraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2024 13 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-036 OS-Wueste Lange Straße Stationssanierung 2. Quartal 2024 in Planung s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-196 OS-Atter Leedsring Kunde Abhängig vom Kunden 5 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-151 OS-Hellern Lengericher Landstraße Stationssanierung 2. Quartal 2024 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-076 OS-Atter/OrtskernLeyer Straße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2024 in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-159 OS-Weststadt Lotter Kirchweg Netzstrategie 1. Quartal 2024 1 w SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-255 OS-Weststadt Lotter Straße Kunde Abhängig vom Kunden 6 f SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-149 OS-Innenstadt Meller Straße Stationssanierung 1. Quartal 2024 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-24-053 OS-Innenstadt Meller Straße Kunde Abhängig vom Kunden 2 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-21-023 OS-Kalkhuegel Mercatorstraße Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 6 bdfstw Erschließungsträger, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-019 OS-SonnenhuegelMoorlandstraße Kunde Abhängig vom Kunden 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-17-220 OS-Innenstadt Möserstraße Kunde Abhängig vom Kunden 8 bstw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
P-23-150 OS-Innenstadt Möserstraße Stationssanierung 1. Quartal 2024 1 bs SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-073 OS-Nahne Nahner Kirchplatz Gewerbegebietsförderung Noch in Planung in Planung t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-030 OS-Fledder Neulandstraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2024 34 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-143 OS-Innenstadt Neumarkt Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 2 bst Erschließungsträger, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-037 OS-Innenstadt Neumarkt (Straßenbau) Straßenbau Abhängig vom Straßenbau in Planung bdgst Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-24-025 OS-Haste Oldenburger LandstraßeNetzerneuerung 2. Quartal 2024 9 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-013 OS-Schinkel-Ost Ölweg 34-51 Netzerneuerung 1. Quartal 2024 9 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-241 OS-Innenstadt Osterberger Reihe Störung 1. Quartal 2024 3 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-252 OS-Innenstadt Osterberger Reihe Stationssanierung 1. Quartal 2024 1 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-038 OS-Hafen Pagenstecherstraße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2024 15 stw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-075 OS-Atter/OrtskernProf.-Porsche-Straße Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2024 7 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-143 OS-Eversburg Quebecallee Kunde Abhängig vom Kunden 2 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-155 OS-Eversburg Quebecallee Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 6 fstw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
P-23-167 OS-Eversburg Quebecallee Kunde Abhängig vom Kunden 3 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-038 OS-Wueste Quellwiese Stationssanierung 2. Quartal 2024 in Planung s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-014 OS-Gartlage Schlachthofstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2024 8 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-028 OS-Luestringen Schledehauser Weg Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 4 bstw Erschließungsträger, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-137 OS-Wueste Schloßwall Netzerneuerung 2. Quartal 2024 8 e SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-18-091 OS-Fledder Seilerweg Betriebsmeldung 2. Quartal 2024 20 w SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-18-012 OS-Innenstadt Süsterstraße-Entw. Netzerneuerung 2. Quartal 2024 50 egstw SWO Netz Vollsperrung
P-24-055 OS-Kalkhuegel Sutthauser Straße Kunde Abhängig vom Kunden 5 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-035 OS-Sutthausen Talstraße Stationssanierung 1. Quartal 2024 in Planung s SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-073 OS-Voxtrup Teufelsheide Netzerweiterung 1. Quartal 2024 3 e SWO Netz Vollsperrung
P-23-239 OS-Innenstadt Theodor-Heuss-Platz Straßenbau Abhängig vom Straßenbau 1 b Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-23-136 OS-Schinkel Tiefstraße Straßenbau Abhängig vom Brückenbau 2 s Stadt, SWO Netz Vollsperrung
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
SWO Netz 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation;         
w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirkungen
P-24-020 OS-Schinkel Tiefstraße Netzerneuerung Abhängig vom Brückenbau 6 bst SWO Netz Vollsperrung
P-21-081 OS-Hellern Töpferhof Netzerneuerung 3. Quartal 2024 16 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-15-234 OS-Eversburg Triftstraße Netzerneuerung 4. Quartal 2024 3 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-17-087 OS-Weststadt Trotzenburg Netzerneuerung 2. Quartal 2024 6 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-017 OS-Sonnenhuegel Vehrter Landstraße 
(Dodesheide) Straßenbau Abhängig vom Straßenbau 48 begst Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-22-032 OS-Voxtrup Waldhofstraße Netzerweiterung 1. Quartal 2024 7 es SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-021 OS-Hafen Weserstraße Erschließung Abhängig vom Erschließungsträger 4 bestw Erschließungsträger, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-22-009 OS-Wueste Wiesenbachstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2024 42 bes Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-21-167 OS-Atter/OrtskernZum Attersee Gewerbegebietsförderung 3. Quartal 2024 17 bgtw SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-25-022 OS-Schoelerberg Zur Wetterwarte Netzerweiterung 2. Quartal 2024 17 f SWO Netz Halbseitige Sperrung