Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2020
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2019/4560
Datum: 2019-10-11
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 27.09.2019 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2019/4560
öffentlich
Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2020
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 22.10.2019 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 Nachhaltige Mobilität (Ziel 2016 - 2020)
 Finanzielle Handlungsfähigkeit (Ziel 2016 - 2020)
Sachverhalt:
Basierend auf den Ergebnissen des verwaltungsinternen Workshops zur Verbesserung des 
Baustellenmanagements zwischen der Stadt Osnabrück und der SWO Netz GmbH bereiten 
die jeweiligen Vorhabenträger zukünftig regelmäßig die gebündelten Bauprogramme mit 
Ausblick auf das anstehende Geschäftsjahr listemäßig auf.
Hierbei wird das Ziel verfolgt, Politik und Öffentlichkeit frühzeitig eine Übersicht über die 
verkehrlich relevanten Maßnahmen zu geben. Dieser Prozess soll verstetigt und regelhaft als 
Mitteilungsvorlage in der jährlichen Oktober- bzw. Novembersitzung vorgelegt werden. Die 
entsprechenden Tabellen für das Jahr 2020 der Stadt sowie der SWO Netz sind daher als 
Anlage dieser Vorlage beigefügt.
Als deutliche Arbeitsschwerpunkte kristallisieren sich die Arbeiten zum Abbau der 
Sanierungsrückstellungen, dem Bushaltestellenprogramm sowie der anlaufende 
Breitbandausbau heraus.
Daneben gilt es, die großen Neubau- bzw. Erneuerungsmaßnahmen im Leitungsnetz (bspw. 
Hörner Weg, Schledehauser Weg oder Weberstraße) sowie im Verkehrsnetz (Erschließung 
Kreativquartier und Friedhof Eversburg, Fürstenauer Weg, Brückenneubau 
Eversburg/Römerbrücke sowie die Fortführung Radschnellweg) weiter voranzubringen.
Die Übersichten spiegeln die aktuellen Kenntnisstände der jeweiligen Dienststellen mit der 
dortigen Detailschärfe wider (so werden die Maßnahmen der SWO Netz GmbH nach 
weiteren Typen geclustert, siehe Kopfzeile dort), erheben aber keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Einige Maßnahmen bedingen sich auch gegenseitig, da die SWO Netz 
GmbH z.B. diverse Vorhaben als Begleit- oder Folgemaßnahmen im Zuge von 
Straßenbauprojekten durchführt.
Teilweise sind ferner noch letzte planerische oder konstruktive Details zu klären, die noch 
Auswirkungen auf die Bauzeit und die Bauabwicklung haben. Ebenfalls unterliegen einige 
Maßnahmen noch der endgültigen Zustimmung der Baustellenkoordinierung (KOST), da 
noch nicht immer alle verkehrsrelevanten Informationen vorliegen.
Kleinere Maßnahmen (einzelne Hausanschlüsse, Regulierungsarbeiten an 
Abflüssen/Einbauten/Anschlüssen, örtlich begrenzte Pflaster- und Asphaltarbeiten ohne 
verkehrliche Relevanz, o.ä.) sind nicht mit in die Tabelle eingeflossen.
Gez. Fillep Gez. Bohne
                                                           Seite: 2/2
Anlagen:
- Bauprogramm SWO 2020
- Bauprogramm Stadt 2020
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation 
SWO Netz; w = Wasser)
Maßnahmentyp
(VR: verkehrsrelevant (Einfluss auf MIV); 
ÖWS: öffentlichkeitswirksam (Straße 
erschließt Schulen, Krankenhäuser o. 
öffentliche Gebäude); BL: Buslinie)
Beteiligte Gesellschaften 
(* SWO Netz-Arbeiten mit dem OSB 
im geringen Umfang (z.B. 
Straßenkappen erneuern, 
Schutzrohre anpassen) werden 
durch den OSB gesteuert, daher 
keine Zeitangaben, ** Abstimmung 
mit SWO Netz erfolgt, keine 
Beteiligung SWO Netz)
Voraussichtliche Auswirkungen
P-19-137 OS-Fledder Ackerstraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - ds - OSB* Vollsperrung
P-19-103 OS-Haste Am Forellenteich Breitbandförderung Q1.2020 44 tw - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-017 OS-Haste Am Forellenteich OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dt - OSB, SWO Netz Vollsperrung
P-20-070 OS-Gretesch Am Grewenkamp Netzerneuerung Q2.2020 2 e - SWO Netz Kurzzeitige Sperrung (geschlossene Bauweise)
P-20-019 OS-Hellern Am Hasenbrink OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dw - OSB* Vollsperrung
P-20-020 OS-Haste Am Haster Berg OSB-Maßnahme Q2.2020 6 dgw VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) OSB, SWO Netz Vollsperrung
P-19-125 OS-Westerberg Am Heger Holz Breitbandförderung Q1.2020 17 t ÖWS ohne BL SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-021 OS-Dodesheide Am Klosterkotten OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - d - OSB** Vollsperrung
P-19-060 OS-Atter/Atterfeld Am Kronenpohl Breitbandförderung Q2.2020 23 gstw - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-280 OS-Haste Am Krümpel Breitbandförderung Q4.2019 1 t VR-Straße ohne BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-110 OS-Pye Am Pyer Ding Breitbandförderung Q1.2020 8 st - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-023 OS-Sonnenhuegel Am Süntelbach OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - d - OSB** Vollsperrung
P-19-242 OS-Gretesch Am Tie Erschließung Q2.2020 7 e - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-17-195 OS-Pye Am Weingarten Erschließung noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde 7 bdegst - Erschließungsträger, SWO NetzVollsperrung
P-20-024 OS-Sonnenhuegel An de Brehen OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - d - OSB** Vollsperrung
P-19-094 OS-Hafen An der Bornau Straßenbau Q3.2020 8 bdw VR-Straße mit BL (ÖWS) Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-025 OS-Gretesch An der Ludwigshalle OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgw - OSB* Vollsperrung
P-19-053 OS-Sutthausen An der Sutthauser Mühle Breitbandförderung Q1.2020 11 tw VR-Straße ohne BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-070 OS-Eversburg Atterstraße Netzerneuerung Q2.2020 2 e VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) SWO Netz Kurzzeitige Sperrung (geschlossene Bauweise)
P-20-070 OS-Dodesheide Bassumer Straße Netzerneuerung Q2.2020 2 e ÖWS ohne BL SWO Netz Kurzzeitige Sperrung (geschlossene Bauweise)
P-18-004 OS-Gartlage Baumstraße Netzerneuerung Q3.2020 60 e ÖWS ohne BL SWO Netz Vollsperrung
P-19-109 OS-Widukindland Belmer Fußweg Breitbandförderung Q1.2020 15 bst - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-070 OS-Atter/Ortskern Benzstraße Breitbandförderung Q4.2019 1 t - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-124 OS-Sonnenhuegel Bramscher Straße Breitbandförderung Q1.2020 1 t ÖWS ohne BL SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-114 OS-Haste Bramstraße Breitbandförderung Q2.2020 3 t VR-Straße mit BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-279 OS-Kalkhuegel Brinkstraße Breitbandförderung Q4.2019 1 t VR-Straße ohne BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-008 OS-Voxtrup Brookwinkel Netzerneuerung Q2.2020 45 egstw - SWO Netz Vollsperrung
P-19-200 OS-Schinkel Bruchdamm Stationssanierung Q4.2020 1 st - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-102 OS-Gretesch Bruchweg Breitbandförderung Q3.2020 34 est - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-029 OS-Voxtrup Buchfinkenweg OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dstw - OSB* Vollsperrung
P-17-114 OS-Gartlage Buersche Straße Netzerneuerung Q2.2020 19 e VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) SWO Netz Vollsperrung
P-18-152 OS-Gartlage Buersche Straße Netzerneuerung Q1.2020 25 egw VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) SWO Netz Vollsperrung
P-20-070 OS-Gartlage Buersche Straße Netzerneuerung Q2.2020 2 e - SWO Netz Kurzzeitige Sperrung (geschlossene Bauweise)
P-20-030 OS-Voxtrup Bussardweg OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dw - OSB* Vollsperrung
P-19-123 OS-Dodesheide Carla-Woldering-Straße Breitbandförderung Q2.2020 3 t - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-031 OS-Dodesheide Diepholzer Straße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dw - OSB* Vollsperrung
P-20-067 OS-Fledder Doppheide OSB-Maßnahme Q2.2020 41 dgtw VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) OSB, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-17-030 OS-Westerberg Edinghausen Stationssanierung Q3.2020 1 bst - SWO Netz Sperrung nur im Randbereich
P-20-032 OS-Dodesheide Eibenweg OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dw - OSB* Vollsperrung
P-18-040 OS-Atter/Ortskern Eikesberg Stationssanierung Q4.2020 1 s - SWO Netz Sperrung nur im Randbereich
P-17-009 OS-Eversburg Eversburger Friedhof Erschließung Q2.2020 42 bdestw - Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-145 OS-Eversburg Eversburger Straße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgw - OSB* Vollsperrung
P-19-078 OS-Eversburg Eversheide Breitbandförderung Q1.2020 2 t ÖWS ohne BL SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-146 OS-Nahne Frankfurter Heerstraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - bdgtw - OSB* Vollsperrung
P-19-113 OS-Fledder Franz-Lenz-Str. Breitbandförderung Q3.2020 7 t VR-Straße ohne BL (nicht ÖWS)SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-072 OS-Widukindland Freiheitsweg Erschließung Q1.2020 11 egstw - Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-18-095 OS-Haste Fürstenauer Weg Straßenbau Q3.2020 9 bdgstw VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) Stadt, SWO Netz, TelekomHalbseitige Sperrung
P-19-147 OS-Haste Fürstenauer Weg OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - ds VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) OSB* Halbseitige Sperrung
P-20-033 OS-Darum-Gretesch-LüstringenGerdenkampstraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - d - OSB** Vollsperrung
P-20-034 OS-Schinkel-Ost Goldkampstraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgtw - OSB* Vollsperrung
P-19-148 OS-Kalkhuegel Gottlieb-Planck-Straße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dw ÖWS ohne BL OSB* Vollsperrung
P-19-283 OS-Innenstadt Große Domsfreiheit Breitbandförderung Q4.2020 4 btw VR-Straße mit BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-054 OS-Hellern Große Schulstraße Breitbandförderung Q4.2019 1 t VR-Straße mit BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-149 OS-Hellern Große Schulstraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgsw VR-Straße mit BL (ÖWS) OSB* Vollsperrung
P-19-282 OS-Innenstadt Hakenstraße Breitbandförderung Q2.2020 4 bt VR-Straße mit BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-18-052 OS-Haste Haneschstraße Netzerweiterung Q2.2020 17 est VR-Straße mit BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation 
SWO Netz; w = Wasser)
Maßnahmentyp
(VR: verkehrsrelevant (Einfluss auf MIV); 
ÖWS: öffentlichkeitswirksam (Straße 
erschließt Schulen, Krankenhäuser o. 
öffentliche Gebäude); BL: Buslinie)
Beteiligte Gesellschaften 
(* SWO Netz-Arbeiten mit dem OSB 
im geringen Umfang (z.B. 
Straßenkappen erneuern, 
Schutzrohre anpassen) werden 
durch den OSB gesteuert, daher 
keine Zeitangaben, ** Abstimmung 
mit SWO Netz erfolgt, keine 
Beteiligung SWO Netz)
Voraussichtliche Auswirkungen
P-19-134 OS-Innenstadt Hans-Böckler-Straße Breitbandförderung Q3.2020 4 bgstw VR-Straße mit BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-036 OS-Dodesheide Haselünner Straße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgw - OSB* Vollsperrung
P-20-070 OS-Luestringen Hasewinkel Netzerneuerung Q2.2020 2 e - SWO Netz Kurzzeitige Sperrung (geschlossene Bauweise)
P-19-150 OS-Dodesheide Haster Weg OSB-Maßnahme Q2.2020 11 desw VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) OSB, SWO Netz Vollsperrung
P-20-037 OS-Hellern Heringer Weg OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - d - OSB** Vollsperrung
P-19-281 OS-Innenstadt Herrenteichswall Breitbandförderung Q2.2020 7 bt VR-Straße ohne BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-038 OS-Dodesheide Hesselkamp OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgw - OSB* Vollsperrung
P-20-050 OS-Hellern Hofbreede Netzerneuerung Q4.2019 25 et - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-080 OS-Pye Hölderlinstraße Breitbandförderung Q1.2020 5 st ÖWS ohne BL SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-039 OS-Darum-Gretesch-LüstringenHömmelkenbrinkweg OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - d - OSB** Vollsperrung
P-18-010 OS-Hellern Hörner Weg Netzerneuerung Q1.2020 36 e VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) SWO Netz Vollsperrung
P-19-082 OS-Widukindland Hunteburger Weg Breitbandförderung Q1.2020 11 bst - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-117 OS-Innenstadt Iburger Straße Breitbandförderung Q1.2020 1 t VR-Straße mit BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-153 OS-Widukindland Ickerweg OSB-Maßnahme Q1.2020 10 bdstw VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) OSB, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-226 OS-Hellern Im Grünen Tal Netzerweiterung Q1.2020 2 gstw - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-157 OS-Haste Im Nettetal OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - d - OSB** Vollsperrung
P-19-235 OS-Wueste Jahnplatz Erschließung Q1.2020 4 eg - SWO Netz Vollsperrung
P-20-040 OS-Wueste Jahnstraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - ds ÖWS ohne BL OSB* Vollsperrung
P-19-131 OS-Kalkhuegel Johann-Domann-Straße Breitbandförderung Q1.2020 1 t - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-068 OS-Sonnenhuegel Johannes-Prassek-Weg Erschließung Q3.2020 7 bdestw - Stadt, SWO Netz, TelekomVollsperrung
P-20-041 OS-Sonnenhuegel Julius-Schurig-Straße OSB-Maßnahme Q2.2020 25 dew - OSB, SWO Netz Vollsperrung
P-19-284 OS-Hellern Kampweg Breitbandförderung Q1.2020 72 egstw - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-042 OS-Weststadt Kantorskamp OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - d - OSB** Vollsperrung
P-20-075 OS-Innenstadt Karlstraße Sonstige Q3.2020 7 dsbgtw VR-Straße ohne BL (nicht ÖWS)Stadt, SWO Netz, TelekomHalbseitige Sperrung
P-15-041 OS-Fledder Kiebitzheide Netzerneuerung Q3.2020 12 e VR-Straße ohne BL (ÖWS) SWO Netz Vollsperrung
P-19-115 OS-Innenstadt Kleine Domsfreiheit Breitbandförderung Q1.2020 12 bstw VR-Straße mit BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-277 OS-Sonnenhuegel Knollstraße Breitbandförderung Q4.2019 3 bt VR-Straße mit BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-043 OS-Sonnenhuegel Knollstraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dw - OSB* Vollsperrung
P-18-007 OS-Schinkel Kreuzstraße Netzerneuerung Q1.2020 63 bes ÖWS ohne BL SWO Netz Vollsperrung
P-19-130 OS-Wueste Kromschröderstraße Breitbandförderung Q1.2020 3 t - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-070 OS-Weststadt Kurt-Schumacher-Damm Netzerneuerung Q2.2020 2 e VR-Straße ohne BL (nicht ÖWS)SWO Netz Kurzzeitige Sperrung (geschlossene Bauweise)
P-18-008 OS-Atter/Ortskern Landwehrviertel Baufeld A Netzerweiterung Q1.2020 12 fstw - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-243 OS-Atter/Ortskern Landwehrviertel, Grüne Mitte Netzerweiterung Q4.2019 7 bd - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-154 OS-Voxtrup Lange Brehe OSB-Maßnahme Q2.2020 14 bdgstw - OSB, SWO Netz Vollsperrung
P-20-044 OS-Darum Lechtenbrink OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgst - OSB* Vollsperrung
P-20-045 OS-Darum Lechtenkamp OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgw - OSB* Vollsperrung
P-19-112 OS-Pye Liekbreen Breitbandförderung Q4.2019 1 t ÖWS ohne BL SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-046 OS-Dodesheide Lohner Hof OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgw - OSB* Vollsperrung
P-20-071 OS-Westerberg Lürmannstraße Erschließung Q1.2020 10 esw - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-132 OS-Kalkhuegel Magdalenenstraße Breitbandförderung Q1.2020 2 t ÖWS ohne BL SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-064 OS-Sutthausen Malberger Straße Breitbandförderung Q1.2020 6 t VR-Straße ohne BL (nicht ÖWS)SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-093 OS-Weststadt Martinsburg Straßenbau Q2.2020 2 bd - Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-165 OS-Dodesheide Mecklenburger Straße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - bdst - OSB* Vollsperrung
P-19-077 OS-Voxtrup Meller Landstraße Breitbandförderung Q2.2020 56 gstw VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-143 OS-Voxtrup Meller Landstraße Stationssanierung Q3.2020 1 s - SWO Netz Sperrung nur im Randbereich
P-20-048 OS-Innenstadt Meller Straße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgsw VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) OSB* Vollsperrung
P-20-047 OS-Darum-Gretesch-LüstringenMeyerweg OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - d - OSB** Vollsperrung
P-20-070 OS-Schinkel Mindener Straße Netzerneuerung Q2.2020 2 e VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) SWO Netz Kurzzeitige Sperrung (geschlossene Bauweise)
P-19-166 OS-Sonnenhuegel Moorlandstraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgw VR-Straße ohne BL (ÖWS) OSB* Vollsperrung
P-20-051 OS-Hafen Mühleneschweg OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - bds VR-Straße ohne BL (nicht ÖWS)OSB* Vollsperrung
P-20-070 OS-Hafen Mühleneschweg Netzerneuerung Q2.2020 2 e - SWO Netz Kurzzeitige Sperrung (geschlossene Bauweise)
P-18-044 OS-Gretesch Nordstraße Stationssanierung Q3.2020 1 bs - SWO Netz Sperrung nur im Randbereich
P-19-052 OS-Hellern Ohrbecker Weg Breitbandförderung Q1.2020 21 stw - SWO Netz Vollsperrung
P-19-167 OS-Hellern Ohrbecker Weg OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgtw - OSB, SWO Netz Vollsperrung
P-19-108 OS-Haste Oldenburger Landstraße Breitbandförderung Q1.2020 16 t VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-052 OS-Sonnenhuegel Potsdamer Straße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dsw - OSB* Vollsperrung
Projektnr. Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation 
SWO Netz; w = Wasser)
Maßnahmentyp
(VR: verkehrsrelevant (Einfluss auf MIV); 
ÖWS: öffentlichkeitswirksam (Straße 
erschließt Schulen, Krankenhäuser o. 
öffentliche Gebäude); BL: Buslinie)
Beteiligte Gesellschaften 
(* SWO Netz-Arbeiten mit dem OSB 
im geringen Umfang (z.B. 
Straßenkappen erneuern, 
Schutzrohre anpassen) werden 
durch den OSB gesteuert, daher 
keine Zeitangaben, ** Abstimmung 
mit SWO Netz erfolgt, keine 
Beteiligung SWO Netz)
Voraussichtliche Auswirkungen
P-20-053 OS-Dodesheide Quakenbrücker Hof OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgw - OSB* Vollsperrung
P-18-006 OS-Schinkel Rawiestraße OSB-Maßnahme Q1.2020 44 degsw - OSB, SWO Netz Vollsperrung
P-19-168 OS-Sonnenhuegel Reinhold-Tiling-Weg OSB-Maßnahme Q4.2019 13 degw - OSB, SWO Netz Vollsperrung
P-20-070 OS-Voxtrup Rektor-Schmidt-Straße Netzerneuerung Q2.2020 2 e - SWO Netz Kurzzeitige Sperrung (geschlossene Bauweise)
P-19-126 OS-Weststadt Rückertstraße Breitbandförderung Q1.2020 1 t VR-Straße ohne BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-054 OS-Schinkel-Ost Ruwestraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dsw - OSB* Vollsperrung
P-20-055 OS-Luestringen Sackstraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgstw - OSB* Vollsperrung
P-19-169 OS-Gretesch Sandforter Straße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - bdstw VR-Straße ohne BL (nicht ÖWS)OSB* Vollsperrung
P-20-070 OS-Gretesch Sandforter Straße Netzerneuerung Q2.2020 2 e VR-Straße ohne BL (nicht ÖWS)SWO Netz Kurzzeitige Sperrung (geschlossene Bauweise)
P-20-056 OS-Wueste Sandgrube OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dw - OSB* Vollsperrung
P-19-128 OS-Schinkel Schinkelstraße Breitbandförderung Q1.2020 - t - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-180 OS-Luestringen Schledehauser Weg Netzerneuerung Q1.2020 81 egsw VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) SWO Netz Vollsperrung
P-19-170 OS-Luestringen Schledehauser Weg OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgsw VR-Straße mit BL (ÖWS) OSB* Vollsperrung
P-20-057 OS-Dodesheide Schlesische Straße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - d - OSB** Vollsperrung
P-20-058 OS-Schoelerberg Schölerbergstraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgsw ÖWS ohne BL OSB* Vollsperrung
P-20-010 OS-Sutthausen Schopenhauerstraße Straßenbau Q1.2020 41 bdgstw - Stadt, SWO Netz Vollsperrung
P-20-049 OS-Schinkel Schwanenburgstraße Netzerneuerung Q2.2020 45 e ÖWS ohne BL SWO Netz Vollsperrung
P-19-099 OS-Darum Seelbachweg Breitbandförderung Q1.2020 97 est - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-172 OS-Luestringen Stadtweg OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgsw VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) OSB* Vollsperrung
P-20-061 OS-Dodesheide Steinfelder Hof OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgst - OSB* Vollsperrung
P-19-100 OS-Gretesch Strothmannsweg Breitbandförderung Q2.2020 15 t - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-107 OS-Pye Süberweg Breitbandförderung Q2.2020 10 t VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-062 OS-Pye Süberweg OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dg VR-Straße ohne BL (nicht ÖWS)OSB* Vollsperrung
P-20-063 OS-Dodesheide Sulinger Straße OSB-Maßnahme Q4.2019 6 degw - OSB, SWO Netz Vollsperrung
P-20-070 OS-Kalkhügel Sutthauser Straße Netzerneuerung Q2.2020 2 e VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) SWO Netz Kurzzeitige Sperrung (geschlossene Bauweise)
P-20-073 OS-Voxtrup Teufelsheide Netzerweiterung Q2.2020 3 e - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-064 OS-Dodesheide Vechtaer Hof OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgw - OSB* Vollsperrung
P-19-192 OS-Dodesheide Walter-Haas-Straße Erschließung Q4.2020 3 bdestw VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) Erschließungsträger, SWO NetzHalbseitige Sperrung
P-18-013 OS-Schinkel Weberstraße Netzerneuerung Q1.2020 70 egtw VR-Straße ohne BL (ÖWS) SWO Netz Vollsperrung
P-19-173 OS-Schinkel Weberstraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dsw ÖWS ohne BL OSB* Vollsperrung
P-20-065 OS-Wueste Weidenstraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dstw - OSB* Halbseitige Sperrung
P-19-073 OS-Schinkel Wesereschstraße Breitbandförderung Q1.2020 20 bstw VR-Straße ohne BL (ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-20-066 OS-Hafen Weserstraße OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dsw - OSB* Vollsperrung
P-19-127 OS-Schinkel-Ost Windthorststraße Breitbandförderung Q1.2020 3 t ÖWS ohne BL SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-111 OS-Hafen Winkelhausenstraße Breitbandförderung Q4.2019 1 st - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-194 OS-Sonnenhuegel Zeisigweg OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - ds - OSB* Vollsperrung
P-19-106 OS-Atter/Ortskern Zum Attersee Breitbandförderung Q2.2020 51 est - SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-19-098 OS-Gretesch Zum Mühlenbach Breitbandförderung Q2.2020 56 est VR-Straße mit BL (nicht ÖWS) SWO Netz Halbseitige Sperrung
P-18-061 OS-Gretesch Zum Mühlenbach OSB-Maßnahme noch in Abstimmung mit Stadt und Verkehrsbehörde - dgstw - OSB* Vollsperrung
P-20-005 OS-Sutthausen Zum Töfatt Netzerneuerung Q1.2020 44 egtw ÖWS ohne BL SWO Netz Vollsperrung
Lfd. 
Nr. Straßenabschnitt Vorhabenträger Art der Maßnahme Anmerkungen Zeitraum
1 Am Speicher (Kreativquartier) Fachdienst Verkehrsanlagen Erschließung - Gewerbe Kanalbau läuft bereits - Straßenbau folgt 3. Quartal 2019 - 4. Quartal 2020
2 Berningstraße Fachdienst Verkehrsanlagen Straßenbau Haltestellenprogramm 2020 Linie M1 Haltestelle "Östringer Weg" 4. Quartal 2020
3 B-Plan 38 -Friedhof Eversburg- Fachdienst Verkehrsanlagen Erschließung  Wohnungsbau Dauer abhängig von der fortschreitenden Hochbebauung 3. Quartal 2020 - 2021 ff
4 B-Plan 506 -Honeburger Weg- Fachdienst VerkehrsanlagenErschließung  Gewerbe Dauer abhängig von der fortschreitenden Hochbebauung4. Quartal 2019 - 2019 ff
5 B-Plan 536 -An den Klausegärten- Fachdienst Verkehrsanlagen Erschließung Wohnungsbau Vorläufige Erschließung / Baustraße 1. Quartal 2019 - 2019 ff
6 B-Plan 551 -Teufelsheide- Fachdienst Verkehrsanlagen Erschließung Gewerbe 2. Quartal 2020 - 4. Quartal 2020
7 Bramstraße Fachdienst VerkehrsanlagenStraßenbau Haltestellenprogramm 2020Linie M1 Haltestelle "Bramstraße" stadtein- und auswärts4. Quartal 2020
8 Die Eversburg Fachdienst Verkehrsanlagen Brückenbau / Versorgung / Straßenbau Erneuerung der alten Römerbrücke 1. Quartal 2020 - 3. Quartal 2020
9 Fürstenauer Weg Fachdienst Verkehrsanlagen Straßenbau Haltestellenprogramm 2020 Linie 18 Haltestelle "Schule Pye" stadtein- und auswärts 4. Quartal 2020
10 Fürstenauer Weg KP Emsweg und Winkelhausenstraße Fachdienst Verkehrsanlagen Versorgung / Straßenbau / Brückenbau Planungsabschnitt 2 / Gesamtabschnitt Süberweg - Bramscher Str. 3. Quartal 2020 - 4. Quartal 2021
11 Hamburger Straße Fachdienst Verkehrsanlagen Brückenbau / Brückensanierung Voruntersuchungen Im Verlauf 2020
12 Heideweg / Belmer Bach Fachdienst Verkehrsanlagen Brückenbau / Brückensanierung Im Verlauf 2020
13 Hermann-Ehlers-Straße Fachdienst Verkehrsanlagen Straßenbau Haltestellenprogramm 2020 Linie M3 Haltestelle "Sutthausen Mitte" stadtein- und auswärts 4. Quartal 2020
14 Hermann-Ehlers-Straße Fachdienst Verkehrsanlagen Straßenbau Haltestellenprogramm 2020 Linie M3 Haltestelle "Wulfter Turm" stadtein- und auswärts 4. Quartal 2020
15 Johannistorwall - Kommenderiestraße Fachdienst Verkehrsanlagen Straßenbau Optimierung Radverkehr Sommerferien 2020
16Kalkrieser Weg Fachdienst VerkehrsanlagenStraßenbau / Versorgung Teilabschnitt des Randschnellwegs - Belm 2. Quartal 2020 - 2. Quartal 2021
17 Klöcknerstraße Fachdienst Verkehrsanlagen Brückenbau / Brückensanierung Voruntersuchungen Im Verlauf 2020
18Martinsburg Fachdienst VerkehrsanlagenStraßenbau Erforderlich durch Neuansiedlung Studentenwohnheim2. Quartal 2020 - 4. Quartal 2020
19 Mühleneschweg Fachdienst Verkehrsanlagen Brückenbau / Brückensanierung Restarbeiten in 2020 Anfang 2020
20 Natruper Straße Fachdienst Verkehrsanlagen Straßenbau Haltestellenprogramm 2020 Linie M2/11 Haltestelle "Umweltstiftung" stadtein- und auswärts 4. Quartal 2020
21 Natruper Straße - An der Bornau Fachdienst Verkehrsanlagen Straßenbau Optimierung der Busspur 3. Quartal 2020
22 Neumarkt - Johannisstraße Fachdienst Verkehrsanlagen Straßenbau 4. Quartal 2020 - 2021 ff
23 Ölweg Fachdienst Verkehrsanlagen Straßenbau Haltestellenprogramm 2020 Linie M3 Haltestelle "Ölweg" stadtein- und auswärts 4. Quartal 2020
24 Pottbäckerweg Fachdienst Verkehrsanlagen Straßenbau Erstmaliger Ausbau infolge rückwärtiger Erschließung 2. Quartal 2020 - 4. Quartal 2020
25 Rheiner Landstraße Fachdienst Verkehrsanlagen Kanalbau / Versorgung / Straßenbau 3. Quartal 2019 - 3. Quartal 2021
26Rheiner Landstraße Fachdienst VerkehrsanlagenStraßenbau Haltestellenprogramm 2020Linie M4/15 Haltestelle "Hellern-Nord" stadtein- und auswärts4. Quartal 2020
27Schopenhauerstraße Fachdienst VerkehrsanlagenKanalbau / Versorgung / Straßenbau1. Abschnitt Gebiet -Am Kniebusch- weitere folgen 2. Quartal 2020 - 2021 ff
28 Seilerweg Fachdienst Verkehrsanlagen Brückenbau / Brückensanierung Vorbereitungen Im Verlauf 2020
29 Turnerstraße Fachdienst Verkehrsanlagen Brückenbau / Brückensanierung Im Verlauf 2020
30Venner Weg Fachdienst VerkehrsanlagenKanalbau / Straßenbau Teilabschnitt des Randschnellwegs - Belm / Zunächst nur Baustraße4. Quartal 2019 - 2. Quartal 2020
31 Winkehausenkaserne (Parkplatz Süd) Fachdienst Verkehrsanlagen Straßenbau Gemeinschaftsprojekt mit ESOS und Land Niedersachsen 2. Quartal 2020 - 4. Quartal 2020
1 Ackerstr. Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
2 Am Forellenteich Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
3 Am Hasenbrink Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
4 Am Haster Berg Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
5 Am Klosterkotten Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
6 Am Süntelbach Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
7 An de Brehen Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
8 An der Ludwigshalle Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
9 Auf dem Hauerlande Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
10Bröckerweg Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
11 Buchfinkenweg Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
12Bussardweg Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
13 Diepholzer Str. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
14 Eibenweg Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
15Ellerstr. Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
16 Eversburger Straße Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm nach G/W Mitte bis Ende 2020
17Frankfurter Heerstr. Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
18 Fürstenauer Weg Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
19 Gerdenkampstr. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
20Goldkampstr. Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
21 Gottlieb-Planck-Str. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Sommerferien 2020
22Große Schulstraße Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Sommerferien 2021
23Großer Fledderweg Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
24 Haselünner Str. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
25 Haster Weg Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm nach Vollausbau "Knollstraße" Anfang bis Mitte 2020
26 Heringer Weg Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
27Hesselkamp Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
28 Hömmelkenbrinkweg Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
29 Ickerweg Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
30 Im Nettetal Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm außerhalb der Ferien Anfang bis Mitte 2020
31 In der Dodesheide Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
32 Jahnstr. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
33 Julius-Schurig-Str. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
34 Kantorskamp Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
35 Knollstr. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
36 Landwehrstr. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm nach Kanalbauarbeiten Mitte bis Ende 2020
37 Lange Brehe Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm nach SWO Netz Mitte bis Ende 2020
38 Lechtenbrink Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm vermutlich vor Kanalbauarbeiten "Schledehauser Weg" Anfang 2020
39 Lechtenkamp Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm vermutlich vor Kanalbauarbeiten "Schledehauser Weg" Anfang 2020
40Limberger Str. Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogrammnach SWO Netz Anfang 2020
41 Lohner Hof Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
42 Mecklenburger Str. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
43 Meller Str. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
44 Meyerweg Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
45Moorlandstr. Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
46 Mühleneschweg Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
47 Ohrbecker Weg Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
48Potsdamer Str. Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
49 Quakenbrücker Hof Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
50 Reinhold-Tiling-Weg Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
51 Roopstr. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm nach SWO Netz Anfang 2020
52 Ruwestr. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
53 Sackstr. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm nach Kanalbauarbeiten Mitte bis Ende 2020
54Sandforter Str. Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung RückstellungsprogrammBaubeginn nach Beendigung Anschlussarbeiten "Teufelsheide"Anfang bis Mitte 2020
55Sandgrube Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
56 Schinkelbergstr. (2. BA) Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
57Schledehauser Weg Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogrammvermutlich vor Kanalbauarbeiten "Schledehauser Weg"Anfang 2020
58 Schlesische Str. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
59 Schölerbergstr. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Sommerferien 2022
60 Schweriner Str. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
61 Stadtweg (1. BA) Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm vermutlich vor Kanalbauarbeiten "Schledehauser Weg" Anfang 2020
62 Steinfelder Hof Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
63Strubbergsfeld Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
64 Süberweg Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
65Sulinger Str. Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
66 Vechtaer Hof Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
67Weberstr. Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogrammnach Kanalbauarbeiten Mitte bis Ende 2020
68 Weidenstr. Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
69Weserstr. Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020
70 Zeisigweg Osnabrücker Servicebetrieb Deckensanierung Rückstellungsprogramm Anfang bis Mitte 2020
71Zum Eichenkamp Osnabrücker ServicebetriebDeckensanierung Rückstellungsprogramm Mitte bis Ende 2020