Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2021
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2021/6522
Datum: 2021-03-19
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 03.02.2021 
Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2021/6522
öffentlich
Bauprogramm Stadt und SWO für das Jahr 2021
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und 
Beteiligungssteuerung 23.03.2021 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s zentrale/s Handlungsfeld/er:
 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gewährleisten
 Arbeitsprozesse optimieren
Sachverhalt:
Basierend auf den Ergebnissen des verwaltungsinternen Workshops 2018/19 zur 
Verbesserung des Baustellenmanagements zwischen der Stadt Osnabrück und der SWO 
Netz GmbH, bereiten die jeweiligen Vorhabenträger die gebündelten Bauprogramme mit 
Ausblick auf das anstehende Geschäftsjahr listemäßig auf.
Hierbei wird das Ziel verfolgt, Politik und Öffentlichkeit möglichst frühzeitig eine Übersicht 
über die verkehrlich relevanten Maßnahmen zu geben. Die entsprechenden Tabellen für das 
Jahr 2021 der Stadt sowie der SWO Netz sind daher als Anlage dieser Vorlage beigefügt.
Daraus zu erkennen sind die regelhaft durchzuführenden Aufgaben, die bereits eine 
umfangreiche Grundlast für die jeweiligen Vorhabenträger darstellen, so die 
Erschließungsmaßnahmen Dritter und die jährlichen Bushaltestellen-, Radverkehrs- und 
Straßeninstandsetzungsprogramme der Stadt, der Breitbandausbau oder die 
Versorgeraufgaben seitens der SWO Netz.
Daneben gilt es, die großen Neubau- bzw. Erneuerungsmaßnahmen im Leitungsnetz (bspw. 
Hansastraße, Schreberstraße oder Ameldungstraße) sowie im Verkehrsnetz 
(Johannisstraße, Erschließungsstraße Wissenschaftspark oder Neuer Graben) weiter 
voranzubringen.
Die Übersichten spiegeln die aktuellen Kenntnisstände der jeweiligen Dienststellen mit der 
dortigen Detailschärfe wider (so werden die Maßnahmen der SWO Netz GmbH nach 
weiteren Typen geclustert), erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einige 
Maßnahmen bedingen sich auch gegenseitig, da die SWO Netz GmbH z.B. diverse 
Vorhaben als Begleit- oder Folgemaßnahmen im Zuge von Straßenbauprojekten durchführt.
Teilweise sind noch letzte planerische oder konstruktive Details zu klären, die Auswirkungen 
auf die Bauzeit und die Bauabwicklung haben. Ebenfalls unterliegen einige Maßnahmen 
noch der endgültigen Zustimmung der Baustellenkoordinierung (KOST), da noch nicht immer 
alle verkehrsrelevanten Informationen vorliegen.
Kleinere Maßnahmen (einzelne Hausanschlüsse, Regulierungsarbeiten an 
Abflüssen/Einbauten/Anschlüssen, örtlich begrenzte Pflaster- und Asphaltarbeiten ohne 
verkehrliche Relevanz, o.ä.) sind nicht mit in die Tabelle eingeflossen, sind aber immer unter 
den beteiligten Dienststellen abgestimmt und koordiniert.
Gez. Fillep Gez. Bohne
                                                           Seite: 2/2
Anlagen:
Bauprogramm SWO 2021
Bauprogramm Stadt 2021
Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation 
SWO Netz; w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirku ngen
OS-Sutthausen Adolf-Damaschke-Weg Sonstige städtische Maßnahm e 2. Quartal 2021 59 dgstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Spe rrung
OS-Widukindland Am Bahndamm Netzerweiterung 2. Quartal 2021 19 bst SWO Netz Vollsperrung
OS-Westerberg Am Finkenhügel Kunde Abhängig vom Kunden 2 dt SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Voxtrup Am Gut Sandfort Erschließung Abhängig vom Erschl ießungsträger 20 bdefstw SWO Netz Vollsperrung
OS-Sutthausen Am Kniebusch Straßenbau 4. Quartal 2022 33 bdgstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
OS-Schoelerberg Ameldungstraße Netzerneuerung 2. Quartal 2021 70 bstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Weststadt An der Blankenburg Erschließung Abhängig vom E rschließungsträger 54 degw SWO Netz Vollsperrung
OS-Innenstadt An der Katharinenkirche Netzerneuerung 2. Quartal 2021 5 gw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Voxtrup An der Spitze Netzerneuerung 1. Quartal 2021 12 gw SWO Netz Vollsperrung
OS-Sonnenhuegel An der Wakhegge Erschließung 2. Quartal 2021 5 est SWO Netz Vollsperrung
OS-Nahne Ansgarstraße Kunde 3. Quartal 2021 3 dst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Hellern Averdiekstraße Kunde 1. Quartal 2021 21 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Gartlage Baumstraße Netzerneuerung 3. Quartal 2021 18 best SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Gartlage Baumstraße Netzerneuerung 4. Quartal 2021 16 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Schinkel Belmer Straße Netzstrategie 2. Quartal 2021 55 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Innenstadt Bischofsstraße Kunde Abhängig vom Kunden 6 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Voxtrup Brookwinkel Netzerneuerung 2. Quartal 2021 51 egstw SWO Netz Vollsperrung
OS-Gartlage Buersche Straße Netzerneuerung 2. Quartal 2021 19 e SWO Netz Vollsperrung
OS-Dodesheide Carla-Woldering-Straße Breitbandförderun g 1. Quartal 2021 34 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Gretesch Daumeyersweg Erschließung Abhängig vom Erschließu ngsträger 35 bdestw SWO Netz Vollsperrung
OS-Eversburg Die Eversburg Sonstige 2. Quartal 2021 12 bgst SWO Netz Vollsperrung
OS-Eversburg Die Eversburg Sonstige städtische Maßnahme 1. Q uartal 2021 2 bds Stadt, SWO Netz Vollsperrung
OS-Eversburg Die Eversburg Netzstrategie 3. Quartal 2021 6 g SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Innenstadt Dielingerstraße Störung 1. Quartal 2021 2 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Dodesheide Dodeshausweg Kunde 1. Quartal 2021 7 dst Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrun g
OS-Atter/Atterfeld Erlenweg Erschließung Abhängig vom Er schließungsträger 2 bst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Schoelerberg Ertmanstraße Netzerneuerung 3. Quartal 2021 85 begstw SWO Netz Vollsperrung
OS-Eversburg Eversburger Friedhof Erschließung 1. Quartal 2021 53 bdegstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
OS-Fledder Franz-Lenz-Straße Breitbandförderung 1. Quart al 2021 4 t SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Pye Fürstenauer Weg Bushaltestelle noch in Abstimmung mi t Stadt 2 bdst Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Hellern Große Schulstraße Straßenunterhaltung 1. Quar tal 2021 28 de Stadt, SWO Netz Vollsperrung / Halbseitige  Sperrung
OS-Innenstadt Große Straße Netzerneuerung 2. Quartal 2021 30 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Luestringen Grunerstraße Erschließung 1. Quartal 2021 8 begw SWO Netz Vollsperrung
OS-Schinkel Hamburger Straße Kunde 1. Quartal 2021 4 stw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Haste Haneschstraße Netzerweiterung 2. Quartal 2021 17 e SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Fledder Hannoversche Straße Netzstrategie 2. Quartal 2021 37 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Kalkhügel Hansastraße Netzerneuerung 3. Quartal 2021 24 stw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Sonnenhuegel Hansastraße Kunde 1. Quartal 2021 5 bdst SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Sutthausen Hermann-Ehlers-Straße Netzstrategie 1. Quartal 2021 5 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Hellern Hofbreede Netzerneuerung 4. Quartal 2021 25 e SWO Netz Vollsperrung / Halbseitige Sperrung
OS-Hellern Im Erlengrund Breitbandförderung 1. Quartal  2021 31 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Schinkel Im Wegrott Erschließung Abhängig vom Erschließun gsträger 4 bdefstw Erschließungsträger, SWO Netz Vollsperrung
OS-Wueste Jahnplatz Erschließung 1. Quartal 2021 4 eg SWO Netz Vollsperrung
OS-Sonnenhuegel Johannes-Prassek-Weg Erschließung Abhängig vo m Erschließungsträger 7 bdegstw SWO Netz Vollsperrung
OS-Innenstadt Johannisstraße Störung 3. Quartal 2021 3 s SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Innenstadt Johannisstraße Straßenbau noch in Abstimmung m it Stadt bds Stadt, SWO Netz Vollsperrung
OS-Sonnenhuegel Julius-Schurig-Straße Straßenunterhaltun g 1. Quartal 2021 22 de Stadt, SWO Netz Vollsperrung
Stadtteil Standort Anlass Voraussichtlicher Baubeginn
Geplante 
Bauzeit in 
Wochen
Beteiligte Sparten 
(b = Beleuchtung; 
d = Dritte; 
e = Entwässerung; 
g = Gas; s = Strom; 
t = Telekommunikation 
SWO Netz; w = Wasser)
Beteiligte Gesellschaften Voraussichtliche Auswirku ngen
OS-Widukindland Kalkrieser Weg Straßenbau siehe Stadt 16 bdgst Stadt, SWO Netz Vollsperrung
OS-Innenstadt Karlstraße Kunde Abhängig vom Kunden 7 bdgstw SWO Netz Vollsperrung
OS-Schinkel Kreuzstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2021 63 e SWO Netz Vollsperrung
OS-Atter/Ortskern Leyer Straße Breitbandförderung 2. Qua rtal 2021 6 st SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Hellern Lipper Kamp Störung 2. Quartal 2021 19 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Westerberg Lürmannstraße Erschließung Abhängig vom Erschl ießungsträger 11 best SWO Netz Vollsperrung
OS-Voxtrup Meller Landstraße Netzerneuerung 3. Quartal 2021 10 e SWO Netz Vollsperrung
OS-Hafen Mühleneschweg Straßenunterhaltung 1. Quartal 20 21 25 bdgstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung / Halbseitige Sp errung
OS-Innenstadt Neuer Graben Straßenbau noch in Abstimmung mit Stadt 6 bdgstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Hafen Pagenstecherstraße Netzerneuerung 2. Quartal 2021 26 e SWO Netz Kurzzeitige Sperrung (geschlo ssene Bauweise)
OS-Hafen Piesberger Straße Netzerneuerung 3. Quartal 2022 9 gstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Weststadt Rheiner Landstraße Bushaltestelle noch in Abstim mung mit Stadt 1 bdst Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrun g
OS-Hafen Römereschstraße Kunde 3. Quartal 2021 2 gw SWO Netz Vollsperrung
OS-Atter/Ortskern Rubbenbruchweg Straßenbau noch in Abstimm ung mit Stadt 8 bdegstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
OS-Schinkel-Ost Ruwestraße Straßenunterhaltung 1. Quartal 2021 29 bdgstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung / Halbseitige Sperrung
OS-Weststadt Salzberger Weg Netzerneuerung 3. Quartal 2021 46 begstw SWO Netz Vollsperrung
OS-Gretesch Sandforter Straße Straßenunterhaltung 1. Qua rtal 2021 9 bdgtw Stadt, SWO Netz Vollsperrung / Halbseit ige Sperrung
OS-Sutthausen Schopenhauerstraße Straßenbau 2. Quartal 2021 48 de Stadt, SWO Netz Vollsperrung
OS-Wueste Schreberstraße Netzerneuerung 3. Quartal 2021 38 begstw Stadt, SWO Netz Vollsperrung
OS-Westerberg Sedanstraße Straßenbau noch in Abstimmung mi t Stadt 21 bdgt Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Luestringen Stadtweg Netzerneuerung 2. Quartal 2021 46 bgstw Stadt, SWO Netz Halbseitige Sper rung
OS-Luestringen Stockumer Straße Erschließung Abhängig vom E rschließungsträger 8 bdestw SWO Netz Vollsperrung
OS-Sonnenhuegel Süntelstraße Netzerneuerung 1. Quartal 2021 12 bgstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Innenstadt Vitihof Netzerneuerung 3. Quartal 2021 11 gstw SWO Netz Vollsperrung
OS-Schinkel Weberstraße Netzerneuerung 2. Quartal 2021 59 egtw SWO Netz Vollsperrung
OS-Hafen Winkelhausenstraße Straßenbau noch in Abstimmung m it Stadt 3 bdst Stadt, SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Atter/Ortskern Zum Attersee Breitbandförderung 1. Quar tal 2021 52 estw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Gretesch Zum Mühlenbach Breitbandförderung 1. Quartal 2021 77 egstw SWO Netz Halbseitige Sperrung
OS-Sutthausen Zum Töfatt Netzerneuerung 1. Quartal 2021 48 egtw SWO Netz Vollsperrung
Nr. Straßenabschnitt Vorhabenträger Art der Maßnahme Anmerkungen Zeitraum
1 Altstadtbahnhof - Fahrradparkhaus EB 23 Hoch- und Straßenbau Finanzierung und Umsetzung über EB 23 4. Quartal 2021
2 Am Kniebusch - Gebiet FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Straßenbau gemeinsam mit SWO Netz GmbH / Versorgung läuft seit 08.2020 2. Quartal 2021 ff.
3 Am Riedenbach Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungKleinflächige Ausbesserungen in Asphaltoberflächen 2. - 3. Quartal 2021
4 Am Tie (Erstellung Linksabbieger) FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Erstellung Linksabbiegespur nach Abschluss Gewerbeansiedlung LogiLux 3. - 4. Quartal 2021
5 An der Blankenburg / Eselspatt Privater Investor Erschließung Straßenumbau infolge Erschließung Gewerbe 08.2021 - 04.2022
6 An der Netter Heide - Anschluss Römereschstraße FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Abschluss Hochbau Volksbank - Anbindung an Römereschstraße 4. Quartal 2021
7 An der Wakhegge (Neubau Kita) FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Erweiterung der Anbindung durch Neubau Kita 3. - 4. Quartal 2021
8 Belmer Straße Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungSanierung des Geh-/Radweges (Plattenbefestigung) 2. - 3. Quartal 2021
9 Birkenallee Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungEntfernen der Asphaltbefestigung - Herstellung von Pflasterdecke2. - 3. Quartal 2021
10 B-Plan 399 -Margarethenkirche Voxtrup- Privater Investor Erschließung Endausbau Erschließung Wohnungsbau 2. - 3. Quartal 2021
11 B-Plan 442 -Nördlich Stockumer Straße- Privater Investor Erschließung Vorläufige Erschließung / Baustraße & Kanal für Wohnungsbau 2. - 3. Quartal 2021
12 B-Plan 494 -Daumeyersweg 3. BA- Privater Investor Erschließung Vorläufige Erschließung / Baustraße & Kanal für Wohnungsbau 2. - 3. Quartal 2021
13 B-Plan 497 -Auf dem Klee- Privater Investor Erschließung Endausbau Wohnbauerschließung 4. Quartal 2021
14 B-Plan 513 -An der Blankenburg- Privater Investor Erschließung Vorläufige Erschließung / Baustraße & Kanal für Gewerbe Ab 3. Quartal 2021
15 B-Plan 574 -Landwehrviertel- Privater Investor / ESOS Erschließung Sukzessiver Endausbau in den Wohnbaugebieten Ab 4. Quartal 2021 ff.
16 B-Plan 607 -Am Weingarten- Privater Investor Erschließung Vorläufige Erschließung abgeschlossen / Endausbau in 2021 / 2022 Ab 4. Quartal 2021
17 B-Plan 613 -Hof Marten- Privater Investor Erschließung Vorläufige Erschließung / Baustraße & Kanal für Wohnungsbau 2. - 3. Quartal 2021
18 B-Plan 631 -Grüner Garten- Privater Investor Erschließung Vorläufige Erschließung / Baustraße & Kanal für Wohnungsbau & Altenwohnanlage Ab 2. Quartal 2021 ff.
19 B-Plan 633 -Walter Haas Straße- Privater Investor Erschließung Vorläufige Erschließung / Baustraße & Kanal für Wohnungsbau Ab 2. Quartal 2021 ff.
20 B-Plan 642 -Hannoverscher Bahnhof- Privater Investor Erschließung Vorläufige provisorische Anpassung der Geometrie - Endausbau in 2023 2. - 3. Quartal 2021
21 Bramstraße Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungRegulierung / Erneuerung der Pflasterbefestigung 2. - 3. Quartal 2021
22 Brücke Haseuferweg - Carl-Düting-Straße FD 62-2 Verkehrsanlagen Brückenbau Brückenbau Rad-/ Gehweg im Verlauf Haseuferweg Ab 2. Quartal 2021 ff.
23 Brücke Haseuferweg - Heideweg FD 62-2 Verkehrsanlagen Brückenbau Brückenbau Rad-/ Gehweg im Verlauf Haseuferweg Ab 2. Quartal 2021 ff.
24 Buchenbrink Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungKleinflächige Regulierung im Gehwegbereich 2. - 3. Quartal 2021
25 Burg Gretesch Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungSanierung des Geh-/ Radweges mit Belagwechsel 2. Quartal 2021
26 Bushaltestellenprogramm 2020 & 2021 FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Unterjhährige Vorhaben im Stadtgebiet Unterjährig fortlaufend
27 Dammstraße Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungOberflächenregulierung in der Fahrbahn 2. - 3. Quartal 2021
28 Darumer Straße - Fußgängeranlage FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Fußläufige Anbindung Wohngebiet Schafmarsch (Bürgerforum) 4. Quartal 2021
29 E-Bus Dodeshausweg FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Maßnahme im Rahmen des erweiterten Haltestellenprogramms Ab 3. Quartal 2021
30 E-Bus Hellern-Nord FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Maßnahme im Rahmen des erweiterten Haltestellenprogramms Ab 3. Quartal 2021
31 Eisenbahnstraße Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungPartielle Ausbesserung der Gehwegbefestigung 2. - 3. Quartal 2021
32 Finkenhügel - Planstraße B-Plan 616 / 617 und Erweiterung Güntkebach EB 23 / FD 62-2 Verkehrsanlagen Erschließung Zunächst Ertüchtigung des Güntkebachs Ab 3. Quartal 2021 ff.
33 Friedhof Eversburg - Baustraße FD 62-2 Verkehrsanlagen Erschließung Zunächst Erschließung südlicher Teil - nördlich Umlegungsverfahren Ab 3. Quartal 2021
34 Friedrich-Hamm-Straße (Verbindungsweg) FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Anregung aus Bürgerforum / fußläufige Anbindung für Kita- / Schulweg 4. Quartal 2021
35 Fürstenauer Weg - PA 2 (Emsweg - Winkehausenstraße) FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Verkehrlicher Umbau zur Anbindung KV-Ablage / Fertigstellung Mitte 2021 seit 2020
36 Fürstenauer Weg - PA 1 (Süberweg - Bramscher Straße) FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Planungen laufen ab Mitte 2022
37 Große Schulstraße FD 62-2 Verkehrsanlagen StraßenunterhaltungAsphalt-Deckensanierung in Verbindung mit Kanalbau 2. - 3. Quartal 2021
38 Große Schulstraße (Lengericher Landstraße - Kleine Schulstraße) FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Straßenbau gemeinsam mit SWO Netz GmbH ab 2022 ab Mitte 2022
39 Große Straße Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungRegulierung der Pflasterbefestigung 2. - 3. Quartal 2021
40 Gustav-Tweer- Straße Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungKleinflächige Ausbesserungen Geh-/Radweg und Parkstreifen 2. - 3. Quartal 2021
41 Hansastraße Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungRegulierung von Plattenbefestigung im Geh-/ Radweg 2. - 3. Quartal 2021
42 Heinrichstr. Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungRegulierung der Oberflächen im Parkstreifen 2. - 3. Quartal 2021
43 Hiärm-Gruppe-Str. Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungRegulierung der Plattenbefestigung im Geh/Radweg 2. - 3. Quartal 2021
44 In der Dodesheide FD 62-2 Verkehrsanlagen StraßenunterhaltungAsphalt-Deckensanierung 2. Quartal 2021
45 Johannisstraße FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Straßenausbau Neumarkt - Süsterstraße Ab 4. Quartal 2021 ff.
46 Kalkrieser Weg / Radschnellweg Widukindland FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Straßenausbau im Zuge der Erstellung Radschnellweg - Belm Ab 2. Quartal 2021 ff.
47 Koksche Straße/Bödekerstr. Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungEntfernen der Asphaltbefestigung - Herstellung von Pflasterdecke2. - 3. Quartal 2021
48 Ledenhof - Neugestaltung Freiflächen und Straßenausbau Neuer Graben FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Zunächst Straßenbau Neuer Graben / Freiflächen Ledenhof ab 2022 Ab 4. Quartal 2021 ff.
49 Mecklenburger Straße FD 62-2 Verkehrsanlagen StraßenunterhaltungAsphalt-Deckensanierung 3. Quartal 2021
50 Meller Straße FD 62-2 Verkehrsanlagen StraßenunterhaltungAsphalt-Deckensanierung 2. - 3. Quartal 2021
51 Mühleneschweg FD 62-2 Verkehrsanlagen StraßenunterhaltungAsphalt-Deckensanierung 3. Quartal 2021
52 ÖPNV-Beschleunigung FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Verkehrskonzeptionelle Planungen in Abstimmung mit PlanOS Unterjährig fortlaufend
53 Pottbäckerweg FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Fertigstellung 2. Quartal 2021 läuft seit 2020
54 Radwege / Radverkehrsanlagen FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Unterjährige Vorhaben Unterjährig fortlaufend
55 Rheiner Landstraße 2. BA FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Planungen in 2021 / Baubeginn Straßen- und Kanalbau 04/2022 Ab 04.2022
56 Römerbrücke und Fußgängerquerung "Die Eversburg" FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßen- und Brückenbau Brückenbau Rad-/ Gehweg als Ergänzung zur historischer Römerbrücke 2. - 3. Quartal 2021
57 Rubbenbruchweg - Parkplatz FD 62-2 Verkehrsanlagen Erschließung Zunächst nur provisorische Herstellung um Parken zu ermöglichen Ab 4. Quartal 2021
58 Sandforter Straße FD 62-2 Verkehrsanlagen StraßenunterhaltungAsphalt-Deckensanierung 3. Quartal 2021
59 Stüvestraße - Hasebrücke Turnerstraße FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßen- und Brückenbau Fußläufige Verbindung durch Neubau Brückenbauwerk Stüve-/ Turnerstraße Ab 3. Quartal 2021
60 Süberweg FD 62-2 Verkehrsanlagen StraßenunterhaltungAsphalt-Deckensanierung 3. Quartal 2021
61 Tannenburgstraße Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungRegulierung der Plattenbefestigung 2. - 3. Quartal 2021
62 Teufelsheide FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Fertigstellung 2. Quartal 2021 seit 2020
63 Verbesserung Verkehrsberuhigung / Verkehrssicherheit FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Unterjährige Vorhaben Unterjährig fortlaufend
64 Verkehrsberuhigung / Verbesserung Verkehrssicherheit FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Einzelmaßnahmen Unterjährig fortlaufend
65 Weberstraße FD 62-2 Verkehrsanlagen StraßenunterhaltungAsphalt-Deckensanierung in Verbindung mit Kanalbau 2. Quartal 2021
66 Wielandstraße Osnabrücker ServiceBetrieb StraßenunterhaltungAusbesserungsarbeiten im Gehweg- und Fahrbahnbereich 2. - 3. Quartal 2021
67 Wissenschaftspark - Erschließungsstraße FD 62-2 Verkehrsanlagen Straßenbau Zunächst Knotenpunkt Natruper Straße / Breite Güntke Ab 4. Quartal 2021 ff.