Bauliche Umgestaltung des Neumarktes / SPD-Fraktion
Stadt: osnabrueck
Drucksache: VO/2017/0464-01
Datum: 2017-02-08
Vorlagenart: Mitteilungsvorlage

Seite: 1/2
Stadt Osnabrück 31.01.2017 
Vorstand für Städtebau, Umwelt, Ordnung
Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
Mitteilungsvorlage Vorlage-Nr:
Öffentlichkeitsstatus:
VO/2017/0464-01
öffentlich
Bauliche Umgestaltung des Neumarktes / SPD-Fraktion
Beratungsfolge:
Gremium Datum Sitzungs-
art
Zuständigkeit TOP- 
Nr.
 Rat der Stadt Osnabrück 07.02.2017 Ö Kenntnisnahme
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Stadtziel/e:
 nicht zutreffend
Sachverhalt:
Wir fragen die Verwaltung:
1. Gibt es einen aktuellen Zeitplan zur baulichen Umgestaltung der Freiflächen am 
Neumarkt (Verlegung der Bushaltestellen, Pflasterung vor dem Landgericht, sonstige 
bauliche Maßnahmen)?
2. Wenn ja, bitten wir diesen der Antwort anzufügen, wenn nein, bitten wir um eine 
konkrete Begründung, warum dies noch nicht geschehen ist.
Die Verwaltung beantwortet die Anfragen wie folgt:
zu 1.) Es gibt aktuell einen Zeitplan, der die Planungen, die Ausschreibung und den 
Baubeginn zur Umgestaltung des Neumarkts und der Johannisstraße bis zur 
Johanniskirche beinhaltet. In diesem Zeitplan sind noch verschiedene 
Unsicherheiten enthalten, die aus einer noch offenen Entscheidung zur 
Teileinziehung Neumarkt/Neuer Graben und den unklaren Abhängigkeiten der 
beiden Bauvorhaben Einkaufszentrum und Baulos 2 resultieren. Dessen ungeachtet 
ist eine Zeitschiene entwickelt worden, die die oben genannten Abläufe beinhaltet. 
Das bedeutet, dass die europaweite Ausschreibung der Baumaßnahme im 
Spätsommer erfolgen soll. Entsprechend den vorgegebenen Fristen könnte dann 
bei einer problemlosen Submission und Vergabe eine Beauftragung zum 
Jahresende 2017 erfolgen. Die Durchführung der Bauarbeiten würde dann bis zum 
Sommer 2019 dauern. Im Nachgang zur Errichtung des Bauloses 2 ist dann noch 
der eigentliche Busbahnsteig im Bereich Grüner Brink einschließlich der 
entsprechenden Hallenkonstruktion auszuschreiben. Hierzu können aufgrund der 
diversen Abhängigkeiten noch keine genaueren Aussagen zum jetzigen Zeitpunkt 
getroffen werden.
Nach dem derzeitigen Bauzeitenplan -siehe auch Anlage zur Vorlage- endet die 
Bauausführung im April 2019. Auf die dabei zu berücksichtigenden Unwägbarkeiten 
wurde hingewiesen. 
Eine Beschilderung zur " Fußgängerzone" kann erst nach Ablauf der Bautätigkeit -
geplant Mai 2019- im Rahmen der Gesamtfertigstellung erfolgen.
Zwischenzeitliche Lösungen für Teilbereiche o. ä. sind bei laufendem  Baubetrieb 
nicht möglich.
                                                           Seite: 2/2
zu 2.) Ein Bauzeitenplan mit Stand Januar 2017 ist beigefügt. Jedoch sei an dieser Stelle 
noch einmal auf die oben beschriebenen offenen Punkte und die damit 
einhergehenden Unzulänglichkeiten dieser Zeitschiene hingewiesen.
Anlage
Bauzeitplan
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Ressourcennamen 
1 Platzumgestaltung Neumarkt 621 Tage Di 06.12.16 Di 23.04.19 
2 Verkehrsanlagen/Freianlagen 621 Tage Di 06.12.16 Di 23.04.19 
3 Vorplanung 31 Tage Di 06.12.16 Di 17.01.17 
4 Abgabe Vorplanung 1 Tag Di 06.12.16 Di 06.12.16 ARGE 
5 Freigabe Vorplanung AG 30 Tage Mi 07.12.16 Di 17.01.17 AG 
6 Entwurfsplanung 90 Tage Mi 21.12.16 Di 25.04.17 
7 Erstellung Entwurfsplanung 70 Tage Mi 21.12.16 Di 28.03.17 ARGE 
8 Freigabe Entwurfsplanung AG 20 Tage Mi 29.03.17 Di 25.04.17 AG 
9 Genehmigungungsverfahren (erforderlich?) 0 Tage Di 25.04.17 Di 25.04.17 
10 Ausführungsplanung 85 Tage Mi 29.03.17 Di 25.07.17 
11 Erstellung Ausführungsplanung 50 Tage Mi 29.03.17 Di 06.06.17 ARGE 
12 Prüfung durch AG 15 Tage Mi 07.06.17 Di 27.06.17 AG 
13 Überarbeitung Ausführungsplanung 10 Tage Mi 05.07.17 Di 18.07.17 ARGE 
14 Freigabe durch AG / Zusammenstellung Unterlagen 5 Tage Mi 19.07.17 Di 25.07.17 AG, ARGE 
15 Vorbereitung der Vergabe 80 Tage Mi 21.06.17 Di 10.10.17 
16 Erstellung LV 30 Tage Mi 21.06.17 Di 01.08.17 ARGE 
17 Prüfung durch AG 5 Tage Mi 02.08.17 Di 08.08.17 AG 
18 Überarbeitung LV 5 Tage Mi 09.08.17 Di 15.08.17 ARGE 
19 Freigabe AG / Zusammenstellung Unterlagen 3 Tage Mi 16.08.17 Fr 18.08.17 AG 
20 Angebotsphase 52 fTage Fr 18.08.17 Mo 09.10.17 Firmen 
21 Submission 1 Tag Di 10.10.17 Di 10.10.17 AG 
22 Mitwirkung bei der Vergabe 25 Tage Di 10.10.17 Di 14.11.17 
23 Erstellung Vergabevorschlag 24 fTage Di 10.10.17 Fr 03.11.17 ARGE 
24 Versand Absageschreiben 10 fTage Fr 03.11.17 Mo 13.11.17 AG, ARGE 
25 Beauftragung AG 1 Tag Di 14.11.17 Di 14.11.17 AG 
26 Bauausführung 365 Tage Mi 29.11.17 Di 23.04.19 
27 Bauzeit (abhängig von Bauablauf / Abschnitten / externen Faktoren) 365 Tage Mi 29.11.17 Di 23.04.19 Alle 
28 Hochbau / Haltestellen 446 Tage Mo 16.01.17 Mo 01.10.18 
29 Übergabe Planungsgrundlagen Haltestellen 1 Tag Mo 16.01.17 Mo 16.01.17 STW-OS/PlaNos 
30 Vorplanung 65 Tage Mi 18.01.17 Di 18.04.17 
31 Erstellung Vorplanung 50 Tage Mi 18.01.17 Di 28.03.17 ARGE/Lorenzen 
32 Vorplanung Tragwerk 25 Tage Mi 22.02.17 Di 28.03.17 N.N. 
33 Freigabe Vorplanung AG 15 Tage Mi 29.03.17 Di 18.04.17 AG 
34 Entwurfsplanung 65 Tage Mi 12.04.17 Di 11.07.17 
35 Erstellung Entwurfsplanung 50 Tage Mi 12.04.17 Di 20.06.17 ARGE/Lorenzen 
36 Entwurfsplanung Tragwerk 15 Tage Mi 31.05.17 Di 20.06.17 N.N. 
37 Freigabe Entwurfsplanung AG 15 Tage Mi 21.06.17 Di 11.07.17 AG 
38 Genehmigungsplanung 56 Tage Mi 05.07.17 Mi 20.09.17 
39 Erstellung Genehmigungsplanung 15 Tage Mi 05.07.17 Di 25.07.17 ARGE/Lorenzen 
40 Erstellung Genehmigungsstatik 25 Tage Mi 12.07.17 Di 15.08.17 N.N. 
41 Prüfung Genehmigungsstatik 15 Tage Mi 16.08.17 Di 05.09.17 N.N. 
42 Genehmigungs-/Zustimmungsverfahren 40 Tage Mi 26.07.17 Di 19.09.17 Stadt OS 
43 Vorlage Baugenehmigung 1 Tag Mi 20.09.17 Mi 20.09.17 Stadt OS 
44 Ausführungsplanung 95 Tage Mi 16.08.17 Di 26.12.17 
45 Erstellung Ausführungsplanung 60 Tage Mi 16.08.17 Di 07.11.17 ARGE/Lorenzen 
46 Ausführungsplanung Tragwerksplanung 25 Tage Mi 27.09.17 Di 31.10.17 
47 Prüfung durch AG 15 Tage Mi 08.11.17 Di 28.11.17 AG 
48 Überarbeitung Ausführungsplanung 15 Tage Mi 29.11.17 Di 19.12.17 ARGE/Lorenzen 
49 Freigabe durch AG / Zusammenstellung Unterlagen 5 Tage Mi 20.12.17 Di 26.12.17 AG, ARGE 
50 Vorbereitung der Vergabe 80 Tage Mi 29.11.17 Di 20.03.18 
51 Erstellung LV 25 Tage Mi 29.11.17 Di 02.01.18 ARGE 
52 Prüfung durch AG 10 Tage Mi 03.01.18 Di 16.01.18 AG 
53 Überarbeitung LV 5 Tage Mi 17.01.18 Di 23.01.18 ARGE 
54 Freigabe AG / Zusammenstellung Unterlagen 3 Tage Mi 24.01.18 Fr 26.01.18 AG, ARGE 
55 Angebotsphase 52 fTage Fr 26.01.18 Mo 19.03.18 Firmen 
56 Submission 1 Tag Di 20.03.18 Di 20.03.18 AG 
57 Mitwirkung bei der Vergabe 29 Tage Mi 21.03.18 Mo 30.04.18 
58 Erstellung Vergabevorschlag 20 Tage Mi 21.03.18 Di 17.04.18 ARGE 
59 Versand Absageschreiben 10 fTage Di 17.04.18 Fr 27.04.18 AG, ARGE 
60 Beauftragung AG 1 Tag Mo 30.04.18 Mo 30.04.18 AG 
61 Bausausführung 100 Tage Di 15.05.18 Mo 01.10.18 
62 Bauzeit (abhängig von Bauablauf) 100 Tage Di 15.05.18 Mo 01.10.18 Alle 
63 Wassertechnik / Brunnen 135 Tage Mi 18.01.17 Di 25.07.17 
64 Vorplanung 30 Tage Mi 18.01.17 Di 28.02.17 
65 Erstellung Vorplanung 20 Tage Mi 18.01.17 Di 14.02.17 ARGE/ifw 
66 Freigabe Vorplanung AG 10 Tage Mi 15.02.17 Di 28.02.17 AG 
67 Entwurfsplanung 40 Tage Mi 15.03.17 Di 09.05.17 
68 Erstellung Entwurfsplanung 30 Tage Mi 15.03.17 Di 25.04.17 ARGE/ifw 
69 Freigabe Entwurfsplanung AG 10 Tage Mi 26.04.17 Di 09.05.17 AG 
70 Genehmigungsverfahren (erforderlich?) 0 Tage Di 09.05.17 Di 09.05.17 
71 Ausführungsplanung 50 Tage Mi 03.05.17 Di 11.07.17 
72 Erstellung Ausführungsplanung 30 Tage Mi 03.05.17 Di 13.06.17 ARGE/ifw 
73 Prüfung durch AG 10 Tage Mi 14.06.17 Di 27.06.17 AG 
74 Überarbeitung Ausführungsplanung 5 Tage Mi 28.06.17 Di 04.07.17 ARGE/ifw 
75 Freigabe durch AG / Zusammenstellung Unterlagen 5 Tage Mi 05.07.17 Di 11.07.17 AG, ARGE 
76 Vorbereitung der Vergabe 15 Tage Mi 05.07.17 Di 25.07.17 
77 Erstellung LV (> als Teilleistung Haupt-LV) 15 Tage Mi 05.07.17 Di 25.07.17 ARGE/ifw 
Platzumgestaltung Neumarkt 
Verkehrsanlagen/Freianlagen 
Vorplanung 31 Tage 
Abgabe Vorplanung 06.12. 
Freigabe Vorplanung AG 30 Tage 
Entwurfsplanung 90 Tage 
Erstellung Entwurfsplanung 70 Tage 
Freigabe Entwurfsplanung AG 20 Tage 
Genehmigungungsverfahren (erforderlich?) 25.04. 
Ausführungsplanung 85 Tage 
Erstellung Ausführungsplanung 50 Tage 
Prüfung durch AG 15 Tage 
Überarbeitung Ausführungsplanung 10 Tage 
Freigabe durch AG / Zusammenstellung Unterlagen 5 Tage 
Vorbereitung der Vergabe 80 Tage 
Erstellung LV 30 Tage 
Prüfung durch AG 5 Tage 
Überarbeitung LV 5 Tage 
Freigabe AG / Zusammenstellung Unterlagen 3 Tage 
Angebotsphase 52 fTage 
Submission 10.10. 
Mitwirkung bei der Vergabe 25 Tage 
Erstellung Vergabevorschlag 24 fTage 
Versand Absageschreiben 10 fTage 
Beauftragung AG 14.11. 
Bauausführung 
Bauzeit (abhängig von Bauablauf / Abschnitten / externen Faktoren) 
Hochbau / Haltestellen 
Übergabe Planungsgrundlagen Haltestellen 16.01. 
Vorplanung 65 Tage 
Erstellung Vorplanung 50 Tage 
Vorplanung Tragwerk 25 Tage 
Freigabe Vorplanung AG 15 Tage 
Entwurfsplanung 65 Tage 
Erstellung Entwurfsplanung 50 Tage 
Entwurfsplanung Tragwerk 15 Tage 
Freigabe Entwurfsplanung AG 15 Tage 
Genehmigungsplanung 56 Tage 
Erstellung Genehmigungsplanung 15 Tage 
Erstellung Genehmigungsstatik 25 Tage 
Prüfung Genehmigungsstatik 15 Tage 
Genehmigungs-/Zustimmungsverfahren 40 Tage 
Vorlage Baugenehmigung 20.09. 
Ausführungsplanung 95 Tage 
Erstellung Ausführungsplanung 60 Tage 
Ausführungsplanung Tragwerksplanung 25 Tage 
Prüfung durch AG 15 Tage 
Überarbeitung Ausführungsplanung 15 Tage 
Freigabe durch AG / Zusammenstellung Unterlagen 5 Tage 
Vorbereitung der Vergabe 80 Tage 
Erstellung LV 25 Tage 
Prüfung durch AG 10 Tage 
Überarbeitung LV 5 Tage 
Freigabe AG / Zusammenstellung Unterlagen 3 Tage 
Angebotsphase 52 fTage 
Submission 1 Tag 
Mitwirkung bei der Vergabe 
Erstellung Vergabevorschlag 20 
Versand Absageschreiben 
Beauftragung AG 
Bausausf 
Bauzeit (abhängig von Ba 
Wassertechnik / Brunnen 135 Tage 
Vorplanung 30 Tage 
Erstellung Vorplanung 20 Tage 
Freigabe Vorplanung AG 10 Tage 
Entwurfsplanung 40 Tage 
Erstellung Entwurfsplanung 30 Tage 
Freigabe Entwurfsplanung AG 10 Tage 
Genehmigungsverfahren (erforderlich?) 09.05. 
Ausführungsplanung 50 Tage 
Erstellung Ausführungsplanung 30 Tage 
Prüfung durch AG 10 Tage 
Überarbeitung Ausführungsplanung 5 Tage 
Freigabe durch AG / Zusammenstellung Unterlagen 5 Tage 
Vorbereitung der Vergabe 15 Tage 
Erstellung LV (> als Teilleistung Haupt-LV) 15 Tage 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April 
2017 2018 
Projekt: 170110_Terminplan_Neumarkt 
Druckdatum: Mi 11.01.17 
- VORABZUG / ABSTIMMUNGSEXEMPLAR - STAND 10.01.2017  
Platzumgestaltung 
Neumarkt Osnabrück 
Seite 1 von 2 ARGE | Lützow 7 - BPR 
621 Tage 
621 Tage 
365 Tage 
365 Tage 
446 Tage 
29 Tage 
20 Tage 
10 fTage 
AG 1 Tag 
usführung 100 Tage 
Bauablauf) 100 Tage 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4
Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktob 
2019 2020 
Projekt: 170110_Terminplan_Neumarkt 
Druckdatum: Mi 11.01.17 
- VORABZUG / ABSTIMMUNGSEXEMPLAR - STAND 10.01.2017  
Platzumgestaltung 
Neumarkt Osnabrück 
Seite 2 von 2 ARGE | Lützow 7 - BPR