19. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-06564
Datum: 2022-01-11
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/6
Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-06564
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie
Dezernat Finanzen
Betreff:
19. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 11.01.2022 Bestätigung
Ratsversammlung 19.01.2022 Information zur 
Kenntnis
FA Finanzen Information zur 
Kenntnis
FA Jugend, Schule und Demokratie Information zur 
Kenntnis
FA Stadtentwicklung und Bau Information zur 
Kenntnis
SBB Mitte Information zur 
Kenntnis
SBB Nordost Information zur 
Kenntnis
SBB Ost Information zur 
Kenntnis
SBB Südost Information zur 
Kenntnis
SBB Süd Information zur 
Kenntnis
SBB Südwest Information zur 
Kenntnis
SBB West Information zur 
Kenntnis
SBB Alt-West Information zur 
Kenntnis
SBB Nordwest Information zur 
Kenntnis
SBB Nord Information zur 
Kenntnis
Beschlussvorschlag
Der 19. Sachstandsbericht (Stand: 31.12.2021) zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
wird zur Kenntnis genommen.
Räumlicher Bezug
Stadt Leipzig
Zusammenfassung
Anlass der Vorlage:   
 Rechtliche Vorschriften  Stadtratsbeschluss  Verwaltungshandeln
X  Sonstiges:
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert.
1 von 35 in Zusammenstellung
2/6
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen X nein wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Steuerrechtliche Prüfung nein wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG nein ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen ja nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Auswirkungen auf den Stellenplan nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
2 von 35 in Zusammenstellung
3/6
Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
Nachhaltige Mobilität Vielfältige und stabile 
Wirtschafts- struktur
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität Wirkung auf Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
Bürgerstadt Weltoffene Stadt
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
Region Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
Bezahlbares Wohnen Stadtrat Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
Kommunalwirtschaft Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
Lebenslanges Lernen Verwaltung Imageprägende 
Großveranstaltungen
Sichere Stadt Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
Sonstige Ziele: 
X Trifft nicht zu
3 von 35 in Zusammenstellung
4/6
Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) keine / Aussage nicht möglich erneuerbar fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch Aussage nicht möglich ja nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) Aussage nicht möglich ja nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement)
Aussage nicht möglich ja nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz
ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung ja (Prüfschema endet hier.)
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
ja nein (Begründung s. Abwägungsprozess) nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss)
Sachverhalt
I. Eilbedürftigkeitsbegründung
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.
II. Begründung Nichtöffentlichkeit 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.
III. Strategische Ziele
Strategische Ziele sind aufgrund des Inhaltes der Vorlage nichtzutreffend.
IV. Sachverhalt
1. Anlass
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
4 von 35 in Zusammenstellung
5/6
informiert.
Auftrag erläutern 
2. Ausführliche Darstellung der Information
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
dargelegt.
Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht zur 
Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach §§ 78/79 bzw. § 81 
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche bis zum neuen Stichtag 
(31.12.2021) vollzogen wurden. Des Weiteren erfolgt die Berichterstattung zu den 
gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 Absatz 3 SächsKomHVO im Bereich des 
Schul- und Kitabau entsprechend VI-DS-07152-NF-01.
In Anlage 2a werden bereits vorgenommene Mittelumwidmungen großer Bauvorhaben als 
Erweiterung der Anlage 2 nachrichtlich dargestellt.
Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der Anlage 3 
der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der 
jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen 
abgebildet.
Neu wird zukünftig die erste kommunale Gemeinschaftsschule der Stadt Leipzig betrachtet. 
Der Stadtrat hat hierzu in seiner Sitzung am 22.07.2021 den Planungsbeschluss zum 
Neubau der Gemeinschaftsschule am Standort Dösner Weg gefasst (VII-DS-02831). Die 
Schule wird über zukünftige Kapazitäten verfügen:
- Primarstufe 5 Züge
- Sekundarstufe I 5 Züge
- Sekundarstufe II 3 Züge
Die Fertigstellung des Schulgebäudes ist für Mai 2026 und für die Sporthalle für September 
2024 geplant.
Gegenüber der vorherigen Berichterstattung erfolgten keine Veränderungen der Anlage 3.
Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen 
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss 
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt. 
Abgeschlossene und ans Netz gegangene Bauvorhaben werden nicht mehr aufgeführt. 
Ergänzt wurde eine weitere Spalte, die die Differenz der Mehrkosten des vorhergehenden 
Sachstandsberichtes ausweisen, um eine schnelle Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 
Geänderte Mehrkosten und Umwidmungen, die sich aus der Entscheidungsbefugnis des 
Oberbürgermeisters gemäß Hauptsatzung ergeben, sind in Anlage 2 enthalten. In dieser 
werden Mehrkosten aus Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind. 
Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen 
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert. 
5 von 35 in Zusammenstellung
6/6
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (= 
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur 
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. Eine 
wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer 
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden 
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. Abgeschlossene und 
ans Netz gegangene Bauvorhaben werden nicht mehr aufgeführt.
Anlage 5a dient als Ergänzungsseite zur Anlage 5 und liefert nähere Angaben zur 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben. 
Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes 
(Stand 31.12.2021) entsprechend VI-HP-07211.
Anlage 6a beinhaltet die Übersicht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-HP-07211 unter 
Berücksichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Sondertopf).
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen
In Anlage 7 sind die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 ausgewählter 
Schulbauvorhaben (ohne Sporthallen) der letzten Jahre aufgelistet. Die Baukosten wurden 
mit dem Baupreisindex des 3. Quartals 2021 indiziert. Von einer Darstellung von 
Neubauvorhaben vorab des Baubeschlusses wird abgesehen.
Anlage/n
1 Anlage 1 - Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofortschulen (öffentlich)
2 Anlage 2 - Übersicht unterjährige Mittelumwidmungen (öffentlich)
3 Anlage 2a - Umwidmungen großer Bauvorhaben - Erweiterung Anlage 2 - 
(öffentlich)
4 Anlage 3 - Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen (öffentlich)
5 Anlage 4 - Schulbaumaßnahmen Finanzdaten (öffentlich)
6 Anlage 5 - Schulbaumaßnahmen Terminübersicht (öffentlich)
7 Anlage 5a - Erläuterung risikobehafteter Vorhaben (öffentlich)
8 Anlage 6 - Berichterstattung VI-HP-07211 - Jahresvorhabenplan 2021 
(öffentlich)
9 Anlage 6a - Berichterstattung VI-HP-07211 - Sondertopf 2021 (öffentlich)
10 Anlage 7 - Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und 
Komplexsanierungen (öffentlich)
6 von 35 in Zusammenstellung
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-06564 
 
Stand 15.12.2021  1/3 
 
1) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF-
21) 
 
Planung ab LPH 5 durch Generalunternehmer 
Vergabe GU-Verhandlungsverfahren 11/2018 bis ca. 05 /2019 
Planung und Ausführung ca. 06/2019 bis 07/2021 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 (1. BA) bzw. 202 1/2022 (2. BA) 
Die Abnahme des ersten Bauabschnittes erfolgte am 17.08.2020 und ist zur Nutzung 
freigegeben. Die Freianlagen des ersten BA wurden am 10.12.2020 abgenommen 
Der zweite BA wurde ebenfalls abgenommen und ist planmäßig zum 31.08.2021 in 
Betrieb gegangen. 
Aufgrund eines Wasserschadens durch den Starkregen im Juni sind einige Räume im 
Kellergeschoss des zweiten BA erst Ende September und das Unterschoss des ersten 
BA erst Mitte November wieder nutzbar. Dies beeinträchtigte aber nicht die 
Inbetriebnahme des gesamten Schulgebäudes zum neuen Schuljahr, da die Schule bei 
der jetzigen Auslastung erst einmal noch auf diese Räume verzichten kann. 
Die Sanierung des Wasserschadens wurde im Oktober 2021 abgeschlossen. Die Räume 
sind durch die Schule wieder nutzbar. Damit ist die Baumaßnahme abgeschlossen . 
2a) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF- 
       21) 
 
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren mit Konzeptidee 01/2019 
bis 10/2019 
Planung und Ausführung Ca. 12/2019 bis 09/2021  
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022 
 
Der Terminverzug bei der Beauftragung konnte inzwischen vollständig aufgeholt werden.  
Sowohl das Schulgebäude als auch die Sporthalle und die Außenanlagen wurden bis 
zum Schulbeginn fertig gestellt 
Der für die Oberschule notwendige Teil des umlaufenden Fuß- und Radweges mit 
Anbindung an die Straßenbahnhaltestelle Wiederitzsch wurde ebenfalls bis zum 
Schulbeginn fertig gestellt, so dass ein sicherer Schulweg gewährleistet wird.  
 
Auch die Arbeiten zur Herstellung eines neuen Fuß-/Radweges auf der Nordseite entlang 
der Straßenbahntrasse, um bereits jetzt schon eine kurze Verbindung zur 
Straßenbahnhaltestelle Georg-Herwegh-Straße zu schaffen, wurde inzwischen fertig 
gestellt.   
Der Rest des umlaufenden Fuß-/Radweges (entlang der Messeallee und der Georg-
Herwegh-Straße) wird erst bis zur Inbetriebnahme des Gymnasiums gebaut werden. 
 
Damit ist die Baumaßnahme abgeschlossen  
 
 
 
7 von 35 in Zusammenstellung
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-06564 
 
Stand 15.12.2021  2/3 
 
2b) Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium -  mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF- 
       21) 
 
Planung zunächst bis LPH 4 
Vergabe Generalunternehmer nach LPH 4 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
 11/2020 – 02/2022 Planung bis LPH 4 
 11/2021 – Ausschreibungsbeginn GU-Leistung 
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025 bei Ausführung d urch GU 
Die LPH 3 wurde Anfang Dezember verteidigt und bestätigt. Die LPH 4 wird 
voraussichtlich Ende Februar 2022 fertiggestellt werden.  
Die Ausschreibung für einen GU wurde im November auf der Grundlage der 
Entwurfsfassung der LPH 3 gestartet. 
Nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbes werden dann mit der Aufforderung zum 
Erstangebot der ausgewählten Bewerber Mitte Januar 2022 die Unterlagen auf die dann 
bestätigte Endfassung der LPH 3 aktualisiert. 
Parallel zur Ausschreibung werden bis zur Auftragsvergabe weitere vorbereitende 
Arbeiten realisiert (Schaffung eines neuen Abwasseranschlusses für die Schule, 
Herstellung eines Trinkwasseranschlusses, Bau einer neuen Trafostation zum Anschluss 
der Schule und zur Freimachung des Baugrundstückes von Leitungsanschlüssen 
anderer Nutzer)  
 
Der objektkonkrete Baubeschluss (VII-DS-06169) wurde in der Ratsversammlung am 
07.09.2021 gefasst.  
 
3. Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Pr ager Spitze (Gymnasium - mit 
Verweis auf  BP 5 von VI-DS-05899-NF-21)  
 
Planung 
zunächst bis LPH 4, Teilleistungen zur Vorbereitung 
und Begleitung der GU-Vergabe wie Funktional-
leistungsbeschreibung/LPH6, Leitdetails LPH5 und 
Prüfung der GU-Angebote/LPH7wurden an die bis-
herigen Planer vergeben 
Vergabe Generalunternehmer nach LPH 4 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
03/2021 Planung bis LPH 3 
04/2021 Planung bis LPH 4 
Baugenehmigung 10/2021 
Durchführung GU-Vergabe ca. 04/2021 – 12/2021 
Durchführung Bau ca. I. Qu. 2022 – IV. Qu. 2023 
Inbetriebnahme geplant 10/2023 
Die Untersuchungsergebnisse des Baugrunds wiesen erschwerte Gründungsverhältnisse 
aus und die durch das Grundstück verlaufende Hauptversorgungsleitung -Trinkwasser -
der KWL muss umverlegt werden.  
Die Entwurfsplanung konnte im März 2021 abgeschlossen werden. Der Baubeschluss 
wurde in der Ratsversammlung am 24.03.2021 bestätigt. Der Bauantrag ist im April 2021 
eingereicht worden. Im Mai 2021 startete der Teilnahmewettbewerb für den GU. Fünf 
Bewerber konnten aus dem Teilnahmewettbewerb ausgewählt werden, welche zur 
Angebotsabgabe aufgefordert wurden. Nach Absage eines Bieters wurden die nunmehr 
vier Erstangebote für Mitte September 2021 abgegeben. Die Vergabeverhandlungen 
8 von 35 in Zusammenstellung
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-06564 
 
Stand 15.12.2021  3/3 
 
fanden im Oktober 2021 statt. Ende Oktober 2021 wurde die Baugenehmigung erteilt, auf 
Basis wurden die finalen Angebote bei den GU eingeholt. Der Änderungsbaubeschluss 
für die Vergabe an den GU wurde am 08.12.2021 in der Ratssitzung bestätigt, damit 
konnte die Vergabeentscheidung m Vergabegremium am 0912.2021 gefällt werden. 
Wenn es von den anderen beteiligten Bietern keinen Einspruch gibt, kann der Zuschlag 
am 21.12.2021 erteilt werden und die Baumaßnahme kann mit der Ausführungsplanung 
des GU planmäßig in 2022 starten kann. 
 
 
 
 
  
9 von 35 in Zusammenstellung
ID TF Straße / Standort 
(sortiert) 
Projektbezeichnung Einrich- 
tungsart 
Projekt- 
definition 
(Empfänger) 
Buchungs- 
datum 
Antrags- 
art 
Betrag 
(in Euro) 
Bezeichnung der Deckungsquelle Projekt-definition 
(Sender) 
Beschlussgrundlage Beschluss- 
fassung 
(Datum) 
750 Stötteritzer Str. 1 Kita Stötteritzer Str.1, 
Freiflächensan. 3650 7.0002300 14.10.2021 § 79 200.000 unterj.Finanz.f. Deckung FinHH Kitabau 1098760000 LG vom 10.09.2021 TO P 7.1 10.09.2021 
638 Löbauer Str. 46 GS SH Löbauer Str. 46 2111 7.000179 3 28.09.2021 § 20 172.100 Neubau 4-züg. GS, Hort+SH, R. -Axen-Str. 7.0001490.700 LG vom 27.08.2021, TOP 6.1 27 .08.2021 
508 Arno-Nitzsche-Str. 7 A.-v.-Wiedebach-Schule, BS- 
Anpassungen 2151 7.0001961 28.09.2021 § 20 888.000 
Neubau 5-züg.OS+3FSH Dösn.Weg/Semmelw. 
Kita L.-Frank-Str 24 
Mannheimer Str.128a/bNeubau Gym+3-FeldSH 
7.0001487.700 
7.0001225.700 
7.0001944.700 
LG vom 27.08.2021, TOP 6.3 27.08.2021 
276 Paul-Küstner-Str. 2a Kita Paul-Küstner-Straße 
"Leipzig-Kita" 3650 7.0001813 21.09.2021 § 20 52.000 Kita Gärtnerstraße  179 "Leipzig-Kita" 7.0001810.700 0,00 15.05.2019 
268 Richterstr. 14a Kita Richterstraße "Leipzig- 
Kita" 3650 7.0001805 05.10.2021 § 20 5.000 Kita Ludolf-Colditz -Straße "Leipzig-Kita" 7.0001807 0,00 15.05.2019 
167 Edisonstraße Schulwegsicherung (VTA - 
Budget 66_54_ZW) n.v. 1.100.54.1.0.0 
1.19 11.11.2021 § 79 120.000 C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH 7.0 001755 TB LG v. 05.11.2021 05.11.2021 
n.v. Lindenauer Hafen n.v. AWS 19.11.2021 § 79 52.000 Leip zig-Kita Paul-Küster-Straße 7.0001813 VII-DS-05526 12. 10.2021 
113 Prießnitzstr. 19 172. Schule, Erweit. 
Systembauw. 8 AUR 2111 7.0001738 19.11.2021 § 20 1.703.000 120.Schule Ersa tzneub.mit Hort+3 Feld SH 7.0001734 LG vom 22.10.2021  TOP 6.1 22.10.2021 
n.v. diverse siehe Anlage 2a diverse siehe Anlage 2a 23. 11.2021 § 20 14.866.415 siehe Anlage 2a siehe Anlage 2a LG vom 22.10.2021 TOP 3.1 22.10.2021 
114 Gartenwinkel 30 Schulerw.Alfred-Kästner- 
Sch.Systemb.4AUR 2111 7.0001739 29.11.2021 § 20 500.000 
31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle 
W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan. 
GS ErwB Döllingstr. 25, 24. Schule 
energet. San. Schulgebäude Erfurter Str. 
7.0001352.700 
7.0001756.700 
7.0002149.700 
7.0001471.700 
LG vom 05.11.2021 TOP 6.2 05.11.2021 
119 
Ferdinand-Rhode-Str. 
17/17a Kita F.-Rhode-Straße 17 3650 7.0000877 14.12.2021 § 20 2 08.276 Kita ErsatzNB Krönerstraße 43 7.0002054 LG vom 19.11.2021 TOP 7.2 19.11.2021 
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 15.12.2021) 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerpla nmäßige Auszahlungen) 
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen) 
Anlage 2
zu VII-Ifo-06564 
1/1 
10 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Umwidmungen großer Schulbauvorhaben 
(Erweiterung Anlage 2) 
Anlage 2a zu 
VII-Ifo-06564 
Empfänger PSP Empfänger Bezeichnung Sender PSP Sender Bezeichnung Ergebnis
7.0001353 GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS 7.0001084 H.-Kroch-Schule, Brandschutz 212.500 €         
7.0001085 33. Schule, Brandschutz 408.500 €         
7.0001090 J.-Kepler-Schule, Brandschutz 923.300 €         
7.0001357 Kita Friedrichshafner Straße 147 88.400 €           
7.0001353 Ergebnis 1.632.700 €     
7.0001499 Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS) 7.0001357 Kita Friedrichshafner Straße 147 485 €                
7.0001377 Spielgeräte Kita 79.200 €           
7.0001459 Edmond-Kaiser-Straße 11 122.600 €         
7.0001734 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH 199.515 €         
7.0001963 Erweiterung Neue Nikolaischule 32.300 €           
7.0002203 46. Schule Kapazitätserweiterung 2.900 €             
7.0002207 GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung 4.800 €             
7.0002208 GYM Engelsdorf - Ausbau 4 AUR Althener Str. 114.400 €         
7.0001499 Ergebnis 556.200 €         
7.0001736 Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung 7.0001357 Kita Friedrichshafner Straße 147 572.615 €         
7.0001491 Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau 287.585 €         
7.0001963 Erweiterung Neue Nikolaischule 90.000 €           
7.0002207 GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung 245.200 €         
7.0001736 Ergebnis 1.195.400 €     
7.0001937 GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2 7.0001357 Kita Friedrichshafner Straße 147 300 €                
7.0001491 Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau 30.915 €           
7.0001734 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH 817.000 €         
7.0002207 GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung 36.000 €           
7.0001937 Ergebnis 884.215 €         
7.0001945 Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch 7.0001645 Erweiterung Schule Gundorf 612.800 €         
7.0001657 H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzg. Räume GS 204.300 €         
7.0001741 GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan. 279.100 €         
7.0001780 GS NB Karlsruher Str. 686.300 €         
7.0001791 GS BrandS Großmiltitzer Str. 571.900 €         
7.0001792 Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung 617.900 €         
11 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Umwidmungen großer Schulbauvorhaben 
(Erweiterung Anlage 2) 
Anlage 2a zu 
VII-Ifo-06564 
Empfänger PSP Empfänger Bezeichnung Sender PSP Sender Bezeichnung Ergebnis
7.0001963 Erweiterung Neue Nikolaischule 136.100 €         
7.0002054 Kita ErsatzNB Krönerstraße 43 207.000 €         
7.0002156 GS EnSan Uranusstr.1, 91.Schule 290.100 €         
7.0002157 GS EnSan Miltitzer Allee 100. Schule 298.300 €         
7.0002158 GS EnSan Mannh.Str 128c F.-Fröbel 298.300 €         
7.0002160 OS EnSan Zum Wäldchen 4 Paunsdorf 400.400 €         
7.0001945 Ergebnis 4.602.500 €     
7.0001953 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym 7.0000876 Vorplanung Kindertagesstätten 213.200 €         
7.0001066 A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung 285.200 €         
7.0001351 E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle 224.700 €         
7.0001734 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH 862.800 €         
7.0002159 FÖS EnSan Garkestr. 19, Biedermann 298.300 €         
7.0002161 GS EnSan Schlehenweg 2, T.-Körner 392.200 €         
7.0002162 GS EnSan Goldsternstr. 23 B.-Grimm 392.200 €         
7.0002203 46. Schule Kapazitätserweiterung 63.200 €           
7.0002209 Mannheimer Str. 6-Feld-Halle 491.600 €         
7.0001953 Ergebnis 3.223.400 €     
7.0001961 A.-v.-Wiedebach-Schule, BS-Anpassungen 7.0001672 Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl. 571.900 €         
7.0001793 GS SH Löbauer Str. 46 502.500 €         
7.0001950 GS NB Hans-Beimler-Str. 506.600 €         
7.0001991 Kita Poetenweg 135.000 €         
7.0002209 Mannheimer Str. 6-Feld-Halle 39.500 €           
7.0001961 Ergebnis 1.755.500 €     
7.0002066 GS MZG Volksgartenstr. 7.0002054 Kita ErsatzNB Krönerstraße 43 201.500 €         
7.0002203 46. Schule Kapazitätserweiterung 22.400 €           
7.0002066 Ergebnis 223.900 €         
7.0001784 GS REA Löbauer Str. 46 7.0001935 H.-Mann-Schule (komplex) 792.600 €         
7.0001784 Ergebnis 792.600 €         
Gesamtergebnis 14.866.415 €   
12 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-06564 
Grundschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 998 1021 1048 1075 1101 1126 1149 1173 1187 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 933 955 971 985 989 1035 1131 1183 1211 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald 2 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thierschstraße 5 31. Schule 8 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Uranusstraße 1 91. Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule 6 0 0 0 0 0 0 0
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg 4 0 0 0 0 0 0 0
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutscher Holz 0 6 0 0 0 0 0 0 0
379 Döllingstraße 25 24. Schule 0 0 4 0 0 0 0 0 0
111/ 
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße 6 14 0 0 0
710 Saalfelder Straße 29 46. Schule 4
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 4 0 0 0 0 0
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule 0 0 -14 14 0 0
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- Straße 0 0 0 4 0 0 0 0
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) 0 0 0 20 0 0 0 0
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz 0 0 0 -2 0 0 0 0
415 Heinrichstraße 43 Wilhelm-Busch-Schule (alt) A) 0 0 -8 0 0 0 0
1 Max-Plank-Straße 1-3 Schule 5 (neu) 16 
95 Tauchaer Str. 188 Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0 0
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 2 0 0 0
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) 0 0 0 16 0 0 0
ID 
TF- 
SHB 
20.12.2021
06:54 Uhr 1/5
13 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-06564 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 2021/2022 20 22/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/202 8 2028/2029 2029/2030 
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn 
0 0 0 0 0 16 0 0 0
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 20 0 0 0
305 Uranuisstraße / Saturnstraße Grundschule 0 0 0 0 12 0 0
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 12 0 0
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) 0 0 0 0 0 12 0 0
670 Max-Liebermann-Straße / Knöflerstraße (o. 
HNr.) Neubau Grundschule 
0 0 0 0 0 16 0 0
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau 0 0 0 0 0 0 12 0 0
656 Am Sportforum (o. HNr.) Grundschule (Arena II) 12 
142 Eitingonstraße 5 Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 -12 0
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 20 0
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 0 0 8 0
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bahnhof Areal 8 - 
Investorenmodell) H 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 955 971 985 989 1035 1131 1183 1211 1211 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -43 -50 -63 -86 -66 5 34 38 24 
Belegung 2021/22 (105%) 1) 105% 105% 106% 109% 106% 100% 97% 97% 98% 
20.12.2021
06:54 Uhr 2/5
14 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-06564 
Oberschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 540 554 571 586 603 620 634 653 671 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 481 499 532 562 562 583 637 655 679 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
97 Messe-Allee 21 Schule An der Messe-Allee 18 
0 0 0 0 0 0 0 0
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule 6 0 0 0 0 0 0
42 Dösner Weg 27 (eh. P.-Neruda-Schule) 0 15 0 0 0 0 0 0 0
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße -18 0 0 0 0 0 0
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule B) 0 -15 0 15 0 0 0 0
47 Krönerstraße 3 Oberschule ihmelsstraße 24 0 0 0 0 0 0 0
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 3 0 0 0 0 0 0 0
35 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße 18 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 0 12 0 0 0 0 0 0
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule 0 18 0 0 0 0 0 0
158 Heinrichstraße 43 125. Schule 0 0 0 0 6 0 0 0 0
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler  E) 0 0 0 12 0 0 0
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) 0 0 0 0 30 0 0 0
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule 0 12 0 0 0
752 Standort offen Oberschule Mockau 18 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ Leutzsch 0 0 0 0 0 0 0 18 0
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
89 Dösner Weg 39-41 OS+3-Feld-SH (Bayerischer Bahnhof Areal 
7) G 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 499 532 562 562 583 637 655 679 703 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -41 -22 -9 -24 -20 17 21 26 32 
Belegung 2021/22 (108%) 2) 108% 104% 102% 104% 103% 97% 97% 96% 95% 
ID 
TF- 
SHB 
20.12.2021
06:54 Uhr 3/5
15 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-06564 
Gymnasien 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 661 701 745 793 839 883 907 934 960 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 572 630 635 695 807 813 815 895 895 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule 8
0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule 12 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium 40 0 0 0 0 0 0 0 0
163/ 
514 Mannheimer Straße 128 a/b Gymnasium Mannheimer Straß e 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhlandstraße 28 C) -24 0 0 0 0 0 0 0 0
127/ 
130 Miltitzer Weg 2-4 Max-Klinger-Schule 0 5 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 D) Schule Barnet-Licht-Platz 0 0 -12 0 0 0 0 0 0
94 Krönerstraße 5 Gymnasium Ihmelsstraße 0 0 32 0 0 0 0 0 0
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager 
Straße Gymnasium Prager Spitze 0 0 40 0 0 0 0 0 0
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) 0 0 40 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee 0 0 40 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) 0 0 32 0 0 0 0 0
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 0 0 6 0 0 0 0
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule 0 0 0 0 2 0 0 0
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 40 0 0
162 Bremer Str. (o. HNr) Gymnasium 0 0 0 0 0 0 40 0 0
88 Dösner Weg 39-41 GY+3-Feld-SH (Bayerischer Bahnhof Areal 
7) G) 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmodell) H) 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 630 635 695 807 813 815 895 895 895 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -31 -66 -50 14 -26 -68 -12 -39 -65 
Belegung 2021/22 (105%) 3) 105% 110% 107% 98% 103% 108% 101% 104% 107% 
1) 
2) 
3) 
A) 
Die Grundschulen sind gegenwärtigg mit 105% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch 
Schule und Hort gewährleistet werden.
Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und 
FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig 105%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR 
auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Durch Umzug Wegfall der 8 Klassen am Täubchenweg, dafür 20 Klassen neu am Gerichtsweg. Nachnutzung der Räumlichkeiten durch OS.
ID 
TF- 
SHB 
20.12.2021
06:54 Uhr 4/5
16 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-06564 
B) 
C) 
D) 
E) 
F) 
G) 
H) 
Kapazitätserweiterung erst nach Abschluss des 3. Bauabschnittes der Komplexsanierung.
Ersatzneubau für die Schule 5.
Dokumentation künftig unter "Gemeinschaftsschule"
Maßnahme entfällt, neuer Standort notwendig
Durch Sanierung vorübergehend Wegfall von 15 Klassen.
Durch Umzug Wegfall der 24 Klassen Uhlandstr., dafür 20 neue Klassen in der Karl-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. zieht die Oberschule 
Georg-Schwarz-Straße. Das Gebäude der Oberschule dient dann der Erweiterung der angrenzenden 157. Grundschule (Sanierung 
Durch Umzug des Gym. in den Neubau Prager Spitze Wegfall von 12 Klassen im Barnet-Licht-Platz. Dafür 32 neue Klassen im Schraderhaus und 
40 neue Klassen Gym. Prager Spitze. 
20.12.2021
06:54 Uhr 5/5
17 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06564 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung      8.080.200 €      7.813.200 €         267.000 €  3,42%      8.080.200 €                    - €                    - €      1.473.316 €      5.686.827 €      2.393.373 € 
748 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Neu bau VII-DS-02831 -    63.358.000 €                    - €                      - €                    - €                     - €      1.635.053 €    23.283. 120 €   40.074.880 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01677      5.505.000 €      3.500.000 €      2.005.000 € 57,29%      5.005.000 €      5.505.000 €                     - €         500.000 €            4.901 €      2.150.817 €     3.354.183 € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01029      9.500.000 €      5.500.000 €      4.000.000 € 72,73%      7.797.000 €      9.500.000 €                     - €      1.703.000 €      4.750 .000 €      3.135.000 €     6.365.000 € 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim VII-DS-01443 -      2.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.000.000 € 
695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung - VII-DS-06312      1.494.900 €      1.494.900 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.494.900 €  
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung VI-DS-06442- 
DS-02 -      4.080.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €        220.000 €      2.040.000 €     2.0 40.000 € 
710 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung - -                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierun g VII-DS-00402 VII-DS-04932    17.409.210 €    17.409. 210 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €         846.723 €      5.537.050 €   11.872.160 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel- Straße GS Neubau VI-DS-06977 VII-DS-02747    33.950.000 €    33.950.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €      1.837.567 €    13.559.297 €   20. 390.703 € 
699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Ne ubau VII-DS-02822 -      9.688.000 €                    - €                      - €                    -  €                    - €                   - €                    - €     9.688.000 € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng VII-DS-00944 -    10.707.000 €                    -  €                      - €                    - €                    - €        298.559 €                    - €   10.707.000 € 
159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311    14.605.194 €    14.605.194 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        567.2 53 €      5.563.200 €     9.041.994 € 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung VII-DS-01443 -      9.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €          71.154 €      6.456.274 €     3.043.726 € 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung VI I-DS-02297 -      7.781.670 €                    - €                      - €                    - €                    - €          61.096 €      3.200.00 0 €     4.581.670 € 
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung VII- DS-00675 -    12.055.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €          55.464 €                    - €   12.055.000 € 
139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau VI-DS-06749 -    22.700.000 €                    - €                      - €                    -  €                    - €      1.366.298 €      8.9 49.360 €   13.750.640 € 
674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sani erung VII-DS-01443 -      1.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      1.019.726 €       480.274 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau - -                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau - -    12.000.000  €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €   12.000.00 0 € 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Planung 2019-2024 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
 Differenz 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt zum 
letztem SSB 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
21.12.2021 Zuschuss / 
Eigenmittel 
Stand: 04.01.2022 
10:47 Uhr 1/5 
18 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06564 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Planung 2019-2024 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
 Differenz 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt zum 
letztem SSB 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
21.12.2021 Zuschuss / 
Eigenmittel 90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01      2.053.000 €      2.053.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.053.000 € 
204 Georg-Maurer-Straße 25 Grundschule Lößnig / Marie nbrunn GS Neubau - -    16.000.000 €                    - €                      - €                    - €                     - €                   - €      6.080.000 €     9.920.000 € 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau - -    24.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   17.160.000 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -    24.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      6.460.000 €   17 .540.000 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau - -    17.300.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   10 .460.000 € 
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311    14.177.062 €    14.177.062 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        435.6 71 €      5.226.672 €     8.950.390 € 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau VI-D S-01854 -    18.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      6.840.00 0 €   11.160.000 € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au - -    24.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   17.160.000 € 
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau - -    16.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      6.080.000 €     9.920.000 € 
670 Max-Liebermann-Str. / 
Knöflerstr. Grundschule GS Neubau - -    20.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.000.000 € 
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau - -    18.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    -  €   18.000.000 € 
656 Am Sportforum (o. HNr.) Parkplatz Arena 2 GS Neubau - -                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -    18.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   11.16 0.000 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung - -      6.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      2.280.000 €     3.720.000 € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehbache r Straße GS Neubau - -    18.000.000 €                    - €                      - €                    -  €                    - €                   - €                    - €   18.000.000 € 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - -                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                     - €                  - € 
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau VII-DS-00939 -    24.818.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €        131.650 €    10.865.000 €   13.953.000 € 
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung (inn.) VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung      7.219.400 €      6.189.000 €      1.030.400 € 16,65%      6.899.400 €      7.219.400 €                    - €      6.367.192 €      4.042.700 €     3 .176.700 € 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung      8.838.330 €      8.496.330 €         342.000 €  4,03%      8.838.330 €                    - €                    - €      3.654.495 €      6.207.300 €      2.631.030 € 
701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY Neubau - VII-DS-02805      1.151.000 €      1.151.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.151 .000 € 
Stand: 04.01.2022 
10:47 Uhr 2/5 
19 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06564 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Planung 2019-2024 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
 Differenz 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt zum 
letztem SSB 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
21.12.2021 Zuschuss / 
Eigenmittel 94 Krönerstraße 5 Schule an der Krönerstraße (GY) GY Ne ubau VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02    23.141.886 €    21.700.000 €      1.441.886 € 6, 64%    23.141.886 €                    - €                    - €      4.640.090 €    14.041.475 €     9.100.411 € 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02    43.889.820 €    36.022.199 €      7.867.621 € 21 ,84%    43.889.820 €                    - €                    - €      7.867.621 €      3.122.374 €    12.904.080 €   30.985.740 € 
374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutzun g VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01824    31.699.200 €    31.699.200 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €      3.829.9 82 €    17.558.550 €   14.140.650 € 
454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY Ne ubau VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06169    42.800.147 €    20.000.000 €    22.8 00.147 € 114,00%    42.800.147 €                    - €                    - €    22.800.147 €        8 34.879 €                    - €   42.800.147 € 
56 Preußenseite (o. HNr. - 
(Hauptbahnhof Westseite) 
Gymnasium (Investorenmodell - 
Löwitz Quartiersschule) GY Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 VII-DS-02005                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung - VII-DS-02783      3.727.700 €      3.727.700 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                   - €         201.400 €     3.526.300 € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung - -                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    26.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      9.880.000 €   16 .120.000 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz - -      4.550.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €        168.526 €                    - €     4.550.000 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau - -    26.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      9.880.000 €   16.1 20.000 € 
639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau VII-DS-01531 VII-DS-06311      5.815.809 €      5.815.809 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        298.070 €      1.654.800 €     4. 161.009 € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung (inn.) VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung      7.070.900 €      6.013.900 €      1.057.000 € 17,58%      6.893.900 €      7.070.900 €                    - €      5.598.566 €      4.170.875 €     2 .900.025 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung V I-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung      3.670.000 €      3.520.000 €         150.000 €  4,26%      3.670.000 €                    - €                    - €      2.296.682 €      1.408.000 €      2.262.000 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031      8.079.160 €      4.500.000 €      3.579.160 € 79,54%      8.079.160 €                    - €                    - €      4.130.000 €      2.850.000 €     5.229.160 € 
47 Krönerstraße 3 Schule an der Krönerstraße (OS) OS Er weiterung DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02    34.838.357 €    29.900.000 €      4.938.357 € 16 ,52%    34.838.357 €                    - €                    - €    18.676.935 €    14.000.000 €   20 .838.357 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung VI-DS-00755 VII-DS-02035      8.886.00 0 €                    - €                      - €                     - €                    - €      1.756.115 €      4.388.800 €     4.497.200 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung    16.080.700 €      9.500.000 €      6.580.700 € 6 9,27%    14.400.000 €    16.080.700 €                    - €      5.873.857 €      8.314.661 €     7.76 6.039 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung - -      2.400.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €         912.000 €     1.488.000 € 
686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS Erw eiterung VII-DS-01933 -      2.050.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €        124.824 €                    - €     2.050.000 € 
46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße 
(vormals Georg-Schumann-Schule) OS Sanierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    13.000.000 €    13.000.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        791.461 €      5. 768.400 €     7.231.600 € 
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau - -      5.000. 000 €                    - €                      -  €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.00 0.000 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06472    12.386.000 €    12.386.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        644.3 02 €                    - €   12.386.000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 -                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS San ierung VII-DS-01933 -      9.475.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €  s. ID686                    - €     9.475.000 € 
Stand: 04.01.2022 
10:47 Uhr 3/5 
20 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06564 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Planung 2019-2024 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
 Differenz 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt zum 
letztem SSB 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
21.12.2021 Zuschuss / 
Eigenmittel 497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau - -    20.00 0.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      7.600.000 €   12.400.000  € 
752 Standort offen Oberschule Mockau OS Neubau - -                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung VII-DS -02822 -    13.720.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €   13.720.000 € 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Neubau - -                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02 -      7.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €     7.000.000 € 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau - -    2 0.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      7.600.000 €   12.400 .000 € 
132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung    23.574.600 €    22.925.600 €         649.000 € 2 ,83%    23.574.600 €                    - €                    - €    12.166.170 €    13.249.050 €   10 .325.550 € 
638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neub au VII-DS-00935 -    10.850.000 €                    -  €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €   10.850.000 € 
229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max-Klinger- 
Schule (SH) SH Neubau - -      2.800.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.800.000 € 
691 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau VII-DS-02831 VII-DS-06310    23.012.400 €    23.012.400 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        579.582 €      5.190.000 €   17 .822.400 € 
640 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau VII-DS-02831 -  s. ID748                    - €                      - €                    - €                    - €  s. ID748  s. ID748  s.  ID748 
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung      5.251.800 €      4.376.000 €         875.800 €  20,01%      5.251.800 €                    - €                    - €      3.829.356 €      2.252.336 €     2.999.464 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule (SH) SH, GS Neubau VI-DS-0 6912 VII-DS-00838- 
DS-02      3.103.000 €      3.103.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €      2.100.093 €      2.189.500 €       913.500 € 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße (SH) SH, GS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung      5.600.000 €      5.220.000 €         380.000 €  7,28%      5.600.000 €                    - €                    - €      3.660.392 €      2.373.803 €      3.226.197 € 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, GS N eubau VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung      5.190.000 €      4.970.000 €         220.000 €  4,43%      5.190.000 €                    - €                    - €      2.261.156 €      2.354.271 €      2.835.729 € 
Stand: 04.01.2022 
10:47 Uhr 4/5 
21 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06564 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Planung 2019-2024 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
 Differenz 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt zum 
letztem SSB 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
21.12.2021 Zuschuss / 
Eigenmittel 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 
(SH) SH, GS Neubau VI-DS-06977 VII-DS-02747  s ID196  s. ID1 96  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID19 6  s. ID196  s. ID196  s. ID196 
501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau VII-DS -00602 -      5.440.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €        295.472 €      1.900.000 €     3.540.000 € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH) SH , GS Neubau - -      4.200.000 €                    - €                       - €                    - €                    - €                   - €      1.9 00.000 €     2.300.000 € 
71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Neub au VI-DS-06749 -    15.100.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €  s. ID139      5.622.000 €     9.478.000 € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH, GS Neubau VII-DS-00944 -      6.173.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                     - €     6.173.000 € 
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau - -      6.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      2.470.0 00 €     4.030.000 € 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) SH,  GY Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-01825      6.630.000 €      6.630.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        541 .132 €      3.722.561 €     2.907.439 € 
690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02    19.843.969 €    16.565.590 €      3.278.379 € 19 ,79%    19.843.969 €                    - €                    - €      3.278.379 €  s. ID91      5.325 .000 €   14.518.969 € 
694 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (SH) SH, GY Neubau - -    13.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €   13.000.000 € 
105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 -      4.200.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      1.596.000 €     2.604.000 € 
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 -      5.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €          58.693 €      1.900.000 €     3. 100.000 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau VII-DS-00602 -      5.260.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €        221.673 €      1.900.000 €     3.360.000 € 
504 Glockenstraße 6 
Schule an der Glockenstraße (SH - 
vormals Georg-Schumann-Schule) SH, OS Neubau - -      6.000.000 €                    -  €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.000.000 € 
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS Neub au - -      4.200.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      1.155.000 €      3.045.000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau - -      5.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      1.900.000 €     3 .100.000 € 
688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. BA) SH, OS Neubau VII-DS-01933 -      6.545.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €  s. ID686                    - €     6.545.000 € 
703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS Neubau - -                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
505 Krönerstraße 7 Schule an der Krönerstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02    14.693.975 €    13.250.000 €      1.443.975 € 10 ,90%    14.450.000 €    14.693.975 €                    - €      6.144.689 €      4.302.633 €   10.391. 342 € 
 Summe   414.176.294 €    62.906.425 € 15,19%    36.149.147 € 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Stand: 04.01.2022 
10:47 Uhr 5/5 
22 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06564 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2023 01.2018 12.2015 07.2020 10.2018 07.2021 07.2021 02.2023 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
748 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Neu bau 2026 07.2021 12.2021 09.2022 12.2021 03.2022 12.2021 05 .2026 VII-DS-02831 -
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 01.2017 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 02.2020 12.2 021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01677 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 10.2020 10.2 020 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01029 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2023 06.2020 06.2020 01.2023 12.2021 01.20 23 12.2021 08.2023 VII-DS-01443 -
695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 2023 11.2021 12.2021 05.2022 12.2021 12.2023 - VII-DS-06312 
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2023 04.20 20 12.2021 08.2021 12.2021 01.2022 12.2021 06.2023 VI-DS-06442- 
DS-02 -
710 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung 2023 - -
256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierun g 2023 11.2019 01.2020 07.2021 09.2021 11.2021 12.2021 12.2 023 VII-DS-00402 VII-DS-04932 
196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße GS Neubau 2024 04.2019 05.2019 07.2021 07.2021 05.2022 12.2 021 11.2024 VI-DS-06977 VII-DS-02747 
699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Ne ubau 2024 07.2021 12.2021 09.2022 12.2021 11.2023 12.2021 0 7.2024 VII-DS-02822 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 05.2020 04.2020 05.2022 12.2021 01.2023 12.2021 02. 2026 VII-DS-00944 -
159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung 2024 09.2019 11.2019 11.2021 11.2021 07.2 022 12.2021 07.2024 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2025 06.2020 06.2020 01.2023 12.2021 10.2023 12.20 21 10.2025 VII-DS-01443 -
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 25 03.2019 02.2021 10.2022 12.2021 07.2023 12.2021 07.2025 VII-DS-02297 -
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2025 01.2020 01.2020 07.2022 12.2021 07.2023 12.2021 07.2025 VI I-DS-00675 -
139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau 2025 01.2019 02.2019 04.2022 12.2021 12.2022 12.202 1 12.2025 VI-DS-06749 -
674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sani erung 2026 06.2020 06.2020 01.2023 12.2021 01.2026 12.2021 12.2026 VII-DS-01443 -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2026 08.2021 12.2021 07.2023 12.2021 07 .2024 12.2021 07.2026 - -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 08.2022 12.2 021 07.2023 12.2021 07.2024 12.2021 07.2026 - -
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Einschätzung 
Verwaltung 
Stand: 21.12.2021 
16:41 Uhr 1/6 
23 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06564 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzung 
Verwaltung 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 08.2021 05.2017 07.2023 12.2021 07.2024 12.2021 07.20 26 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
204 Georg-Maurer-Straße 25 Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 12.2021 07.2023 12.2021 07.2024 12.2 021 07.2026 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 03.2022 12.2021 12.2023 12.2021 07.2024 12.2021 07.2026 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 26 08.2021 12.2021 07.2023 12.2021 07.2024 12.2021 07.2026 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 08.2021 12.2021 08.2022 12.2021 07.2024 12.2021 07.2026 - -
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2026 09.2019 11.2019 11.2021 11.2021 08.2024 12.2021 07.2026 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 11.2015 08.2023 12.2021 07.2025 12.2021 07.2027 VI -DS-01854 -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2027 08.2022 12.2021 07.2024 12.2021 07.2025 12.2021 07. 2027 - -
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08.2022 05.2017 07.2024 12.2021 07.2025 12.2021 07.20 27 - -
670 Max-Liebermann-Str. / 
Knöflerstr. Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 12.2021 07.2024 12.2021 07.2025 12.2021 07.2027 - -
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 2 027 08.2022 12.2021 07.2024 12.2021 07.2025 12.2021 07.202 7 - -
656 Am Sportforum (o. HNr.) Parkplatz Arena 2 GS Neubau 2028 07.2023 12.2021 06.2025 12.2021 07.2026 12.2021 06.20 28 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2028 0 8.2023 12.2021 07.2025 12.2021 08.2026 12.2021 07.2028 - -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 8 08.2023 12.2021 07.2025 12.2021 08.2026 12.2021 07.2028 - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehbache r Straße GS Neubau 2032 07.2027 12.2021 06.2029 12.2021 07. 2030 12.2021 06.2032 - -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2025 05.2020 09.2020 09.2022 12.2021 08.2023 1 2.2021 07.2025 VII-DS-00939 -
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung 
(inn.) 2021 02.2016 12.2015 05.2018 10.2018 05.2019 05.2019 01.20 21 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 2022 09.2017 12.2015 01.2019 10.2018 01.2020 02.2021 08.2022 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY Neubau 2022 12.2021 12.2021 01.2022 12.2021 06.2022 - VII-DS-02805 
Stand: 21.12.2021 
16:41 Uhr 2/6 
24 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06564 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzung 
Verwaltung 
94 Krönerstraße 5 Schule an der Krönerstraße (GY) GY Ne ubau 2023 08.2018 05.2017 10.2019 01.2019 11.2020 10.2020 0 7.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 11.2018 06.20 18 12.2021 12.2021 01.2022 12.2021 10.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutzun g 2024 06.2018 06.2018 07.2021 07.2021 01.2022 12.2021 08.2 024 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01824 
454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY Ne ubau 2024 06.2018 06.2018 10.2021 10.2021 10.2022 12.2021 0 7.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06169 
56 Preußenseite (o. HNr. - 
(Hauptbahnhof Westseite) 
Gymnasium (Investorenmodell - 
Löwitz Quartiersschule) GY Neubau 2024 08.2019 01.2017 06.2020 07.2021 08.2022 12.2 021 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 VII-DS-02005 
678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung 2 024 07.2021 07.2021 06.2022 12.2021 03.2024 - VII-DS-02783 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2026 07.2023 12.2021 07.2024 12.2021 07.2026 - -
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 08.2022 12.2021 07.2024 12.2021 07.2025 12.2021 07.20 27 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2029 03.2022 12.2021 04.2024 12.2021 08.2026 12.2021 02. 2029 - -
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 12.2021 08.2023 12.2021 07.2025 12.2021 07.2027 - -
639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau 2023 10.2020 07.2020 11.2021 11.2021 03.2022 12. 2021 07.2023 VII-DS-01531 VII-DS-06311 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung 
(inn.) 2021 05.2016 12.2015 07.2018 10.2018 07.2019 09.2019 04.20 21 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 021 04.2017 11.2015 03.2018 08.2017 03.2019 04.2020 02.202 2 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 10 .2020 12.2021 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031 
47 Krönerstraße 3 Schule an der Krönerstraße (OS) OS Er weiterung 2022 08.2017 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 03. 2019 07.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2023 01.2020 04.2020 02.2021 02.2021 03.2 021 03.2021 02.2023 VI-DS-00755 VII-DS-02035 
48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Reaktivierung 2023 05.2018 06.2018 06.2018 06.2018 04.2 020 07.2020 04.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 09.2019 12.2021 11.2021 12.2021 06 .2022 12.2021 06.2024 - -
686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS Erw eiterung 2024 01.2021 02.2021 12.2022 12.2021 08.2023 12.2 021 12.2024 VII-DS-01933 -
Stand: 21.12.2021 
16:41 Uhr 3/6 
25 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06564 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzung 
Verwaltung 
46 Glockenstraße 6 
Schule an der Glockenstraße 
(vormals Georg-Schumann- 
Schule) 
OS Sanierung 2025 08.2020 06.2018 06.2018 06.2018 03.2023 1 2.2021 07.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2025 08.2021 12 .2021 08.2022 12.2021 08.2023 12.2021 07.2025 - -
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 2026 0 3.2020 06.2018 02.2022 12.2021 07.2022 12.2021 02.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06472 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 12.2021 07. 2024 12.2021 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS San ierung 2026 01.2021 02.2021 12.2022 12.2021 12.2024 12.202 1 12.2026 VII-DS-01933 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 12.2021 07.2024 12.2021 07.2025 12.2021 07.2027 - -
752 Standort offen Oberschule Mockau OS Neubau 2027 07.20 22 12.2021 06.2024 12.2021 06.2025 12.2021 06.2027 - -
683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2027 07 .2021 12.2021 08.2023 12.2021 01.2025 12.2021 05.2027 VII- DS-02822 -
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Neubau 2028 08.2023 12.2021 08.2024 12.2021 08.2026 12.2 021 07.2028 - -
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2028 08.2 023 05.2017 07.2025 12.2021 08.2026 12.2021 07.2028 VI-DS-03932- 
NF-02 -
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 12.2021 07.2026 12.2021 08.2027 12.2021 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2022 07.2017 12.2015 08.2018 10.2018 08.2019 04.202 0 06.2022 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neub au 2026 03.2020 03.2020 10.2022 12.2021 05.2023 12.2021 07. 2026 VII-DS-00935 -
229 Miltitzer Weg 4a 
Schulzentrum Grünau Max-Klinger- 
Schule (SH) SH Neubau - - -
691 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) 
SH, 
GMS Neubau 2024 07.2021 12.2021 10.2021 11.2021 09.2022 12.202 1 08.2024 VII-DS-02831 VII-DS-06310 
640 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) 
SH, 
GMS Neubau 2026 07.2021 12.2021 09.2022 12.2021 03.2023 12.202 1 05.2025 VII-DS-02831 -
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 04.2017 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 10.201 9 03.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
169 Seumestraße 93 60. Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 03. 2019 02.2019 03.2020 03.2020 10.2020 11.2020 10.2021 VI-DS -06912 VII-DS-00838- 
DS-02 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße (SH) SH, GS Neubau 2022 09.2020 05.2017 07.2019 09.2019 03.2020 02.2020 02.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, GS N eubau 2022 09.2017 05.2017 03.2019 04.2019 04.2020 04.2020 08.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
Stand: 21.12.2021 
16:41 Uhr 4/6 
26 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06564 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzung 
Verwaltung 
689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße (SH) SH, GS Neubau 2024 04.2019 05.2019 07.2021 07.2021 05.2022 12.2021 11.2024 VI-DS-06977 VII-DS-02747 
501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau 2024 10 .2019 12.2019 12.2021 12.2021 07.2022 12.2021 05.2024 VII- DS-00602 -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH) SH , GS Neubau 2025 08.2020 12.2021 07.2022 12.2021 08.2023 12 .2021 07.2025 - -
71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Neub au 2025 01.2019 02.2019 02.2022 12.2021 10.2022 12.2021 12. 2025 VI-DS-06749 -
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH, GS Neubau 2025 05.2020 04.2020 08.2023 12.2021 07.2024 12.2 021 12.2025 VII-DS-00944 -
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 
Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 08.2021 12.2021 07.2023 12.2021 07.2024 12.202 1 07.2026 - -
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) SH,  GY Neubau 2023 08.2018 05.2017 12.2020 12.2020 10.2021 02. 2021 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-01825 
690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau 2023 11. 2018 06.2018 12.2021 12.2021 01.2022 12.2021 10.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
694 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (SH) SH, GY Neubau - - -
105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau 2024 08.2019 05. 2017 07.2021 12.2021 08.2022 12.2021 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2024 11.2019 05.2017 08.2022 12.2021 01.2023 12.2 021 10.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau 2024 10.2019 12.2019 12.2021 12.2021 07.2022 12.2021 05.2024 VII-DS-00602 -
504 Glockenstraße 6 
Schule an der Glockenstraße (SH - 
vormals Georg-Schumann- 
Schule) 
SH, OS Neubau 2025 10.2020 12.2021 12.2021 12.2021 03.2023 12.2021 09.2025 - -
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS Neub au 2025 08.2020 12.2021 07.2022 12.2021 08.2023 12.2021 07. 2025 - -
168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau 2026 08.2021 12.2021 07.2023 12.2021 07.2024 12.2021 07.2026 - -
688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. 
BA) SH, OS Neubau 2028 01.2021 02.2021 12.2022 12.2021 12.2026 12.2021 07.2028 VII-DS-01933 -
703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS Neubau - - -
505 Krönerstraße 7 Schule an der Krönerstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau 2022 12.2017 06.2017 06.2019 01.2019 06.2020 06.202 0 11.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
Stand: 21.12.2021 
16:41 Uhr 5/6 
27 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06564 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzung 
Verwaltung 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 12.2021 formelbedingt hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
Stand: 21.12.2021 
16:41 Uhr 6/6 
28 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Eerläuterung risikobehafteter Vorhaben 
Anlage 5a 
zu VI-Ifo-06564 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Einschätzung 
Verwaltung Erläuterung rot eingeschätzter Vorhaben 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau Grundschule ist Abhängig von der Entwicklung des Ge samtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Eine Fortschreib ung der Soll- 
Termine kann erst zu gegebener Zeit erfolgen. 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung Verzögerung aufgrund Insolvenz des Lüftungsbauers und damit Neuvergabe der Leistung.Materiallieferengpässe für Los 
Trockenbau 
47 Krönerstraße 3 Schule an der Krönerstraße (OS) OS Er weiterung Weiterhin bestehendes und zusätzlich erhöhtes Risik o hinsichtlich Materialverfügbarkeit, dadurch größe res Terminrisiko 
gegenüber letztem Statusbericht. 
505 Krönerstraße 7 Schule an der Krönerstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau Weiterhin bestehendes und zusätzlich erhöhtes Risik o hinsichtlich Materialverfügbarkeit, dadurch größe res Terminrisiko 
gegenüber letztem Statusbericht. 
Stand: 22.12.2021 
07:31 Uhr 1/1 
29 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2021 
Anlage 6 
zu VII-Ifo-06564 
Nr. Anschrift Schulobjekt Art Kurzbeschreibung der Maßna hme JVP Umsetzungsstand 
1 Am kleinen Feld 3 Arwed-Rossbach-Schule BSZ Namenszug am Schulgebäude instandsetzen 6.000 € in Vorbereitung 
2 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ FUR Chemie Umsetzung von 2 Kabinetten (Planung war schon in 2020) 100.000 € in Vorbereitung 
3 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ Instandsetz ung Fußboden Flur Gebäudeteil 3 EG 30.000 € abgeschlossen 
4 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS FUR  Chemie Umsetzung (Planung war 2020) 50.000 € in Vorbereitung 
5 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Fenstersanierung auf Raten (Teilweise mit Pilzbefall, Austausch erforderlich, Unterhaltsanstrich für 
andere Fenster 50.000 € abgeschlossen 
6 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS FU R Lehrküche Planung und Umsetzung 48.000 € in Arbeit 
7 Kantatenweg 40 Fritz-Gietzelt-Schule FÖS malermäßige I nstandsetzung Fenster, auf Raten umsetzen 40.000 € abgeschlossen 
8 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS 2. OG - Einba u Toilette 50.000 € gestrichen 
9 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS FUR Hauswirts chaft Umsetzung (Planung war in 2020) 30.000 € in Vorbereitung 
10 Husemannstraße 002 August-Bebel-Schule GS Schallschutz  in den Flurbereichen 100.000 € in Vorbereitung 
11 Goldsternstraße 023 Brüder-Grimm-Schule GS Ertüchtigun g von Klassenräumen (Malerarbeiten, Bodenbelagswechsel, Schallschutz) 50.000 € abgeschlossen 
12 Stöckelstraße 045 Clara-Wieck-Schule GS Bodenbelagsrep aratur 20.000 € abgeschlossen 
13 Martinstraße 007 Ernst-Pinkert-Schule GS Ausbau / Umba u der Hausmeisterwohnung zum Unterrichtsraum 50.000 € in Vorbereitung 
14 Gletschersteinstraße 9 Franz-Mehring-Schule GS Weiterf ührung der Schallschutzmaßnahmen 100.000 € in Arbeit 
15 Stötteritzer Landstraße 021 Schule Holzhausen/ Haus 02 GS Fortsetzung Hortumbau, letzter Teil 50.000 € abgeschlossen 
16 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Schallschutz u nd Erneuerung Räume 50.000 € abgeschlossen 
17 Schulze-Delitzsch-Starße 23 Wilhelm-Wander-Schule GS U mnutzung HM Wohnung 60.000 € gestrichen 
18 Holsteinstraße 066 Humboldtschule/ SH GY Vergrößerung Türhöhen auf min. 2,00 m Durchgangshöhe 13.000 € in Arbeit 
15.12.2021 
14:52 Uhr 1/2 
30 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2021 
Anlage 6 
zu VII-Ifo-06564 
Nr. Anschrift Schulobjekt Art Kurzbeschreibung der Maßna hme JVP Umsetzungsstand 
19 Heinrichstraße 043 -045 125. Schule OS Grundstücksmaue r Instand setzen, Putz- und Mauerarbeiten, Erdarbeiten, Malerarbeiten 15.000 € in Arbeit 
20 Virchowstraße 004 -006 35. Schule OS FUR Physik Planu ng und Umsetzung 83.000 € in Vorbereitung 
21 Dieskaustraße 213 56. Schule OS FUR Chemie Umsetzung ( Planung war 2020) 75.000 € in Vorbereitung 
22 Dieskaustraße 213 56. Schule OS FUR Biologie Umsetzung  (Planung war 2020) 75.000 € in Vorbereitung 
23 Stuttgarter Allee 84. Schule OS Einbau FUR Biologie - Planung liegt vor 50.000 € in Vorbereitung 
24 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR TC/WT H Planung 10.000 € in Vorbereitung 
25 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR Chemi e Umsetzung (Planung war 2020) 50.000 € in Vorbereitung 
26 Schulstraße 006 Schule Mölkau OS Ertüchtigung Innenputz, Bodenbelag, 
Malerarbeiten d. Schäden am Bestandsgebäude im Bauprozess des Neubau 1.BA Bildungsturm 20.000 € in Arbeit 
27 Schulstraße 006 Schule Mölkau OS Umrüstung WC-Anlagen auf UP-Spülkasten und WC-Abtrennungen WC Jungen 15. 000 € in Arbeit 
28 Schulstraße 006 Schule Mölkau OS Umrüstung WC-Anlagen auf UP-Spülkasten und WC-Abtrennungen WC-Mädchen 20. 000 € in Arbeit 
29 Schulstraße 006 Schule Mölkau OS Umbau FUR 90.000 € in Vorbereitung 
30 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Schallschutz und Er neuerung Räume 50.000 € in Vorbereitung 
31 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS FUR Physik Planung und Umsetzung 83.000 € gestrichen 
32 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Einbau FUR Biologie  - Planung liegt vor 50.000 € gestrichen 
33 diverses LP 9 gemäß HOAI für abgeschl.Maßnahmen in der baul.Unterhaltung (Gewährleistung) 30.000 € in Vorbereitun g 
34 diverses Anschluss Industriegeschirrspüler 12.000 € abgeschlossen 
Summe: 1.625.000 €
15.12.2021 
14:52 Uhr 2/2 
31 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung VI-HP-07211 
hier: Sondertopf 2021 
Anlage 6a 
zu VII-Ifo-06564 
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbezeichnung der Maßnahme 
 angedachtes 
Budget je 
Aufgabe 
Budget 2021 Umsetzungsstand 
1 Am kleinen Feld 3/5 Arwed-Rossbach-Schule BSZ Fußbodenbeläge in den Gängen jährlich 
etagenweise erneuern 
20.000 €                20.000 €                 abgeschlossen 
2 Am kleinen Feld 3/5 Arwed-Rossbach-Schule BSZ Fenster jährlich etagenweise malermäßig instand 
setzen 
20.000 €                20.000 €                 in Vorbereitung 
3 Goldschmidtstraße 20 Henriette-Goldschmidt-Schule BS Z Maßnahmen Traditionszimmer 110-jähriges 
Schuljubiläum 
35.000 €                77.000 €                 in Arbeit 
4 Portitzer Straße 1 Adolph-Diesterweg-Schule FÖS Schal lschutz Flure 20.000 €              20.000 €                in Arbeit 
5 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Malerarbei ten im 2. OG Raum 210 und 211 15.000 €               15.000 €                abgeschlossen 
6 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Malern 25.000 €              25.000 €                in Arbeit 
7 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Austausch Bodenbelag, Streichen, Wände, 
Schallschutz SR, Schallschutz DaZ + LRS 
45.000 €                45.000 €                 in Arbeit 
8 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS 
Trennschicht Sandkastenböden Hortgarten+ Aust. 
Sandkastensand+ Ertüchtigung Sitzbankanlagen 
(Hortgarten) 
20.000 €              20.000 €                in Vorbereitung 
9 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Fahrradständer 15.000 €                15.000 €                 in Vorbereitung 
10 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Schallschutz Hort räume 9.000 €                  9.000 €                   erledigt 
11 Gersterstraße 74 9. Schule GS Ausbau und die Sanieru ng der Speiseräume 40.000 €                40.000 €                 in Arbeit 
12 Gersterstraße 74 9. Schule GS Sanierung Aula und Anschaffung Licht- und 
Tonanlage 
40.000 €                40.000 €                 in Arbeit 
13 Gersterstraße 74 9. Schule GS Behebung der Bodenschä den 40.000 €                20.000 €                 abgeschlossen 
14 Gersterstraße 74 9. Schule GS Mittel für geeignete Lärmschutzmaßnahmen in 
allen Räumen der 9. Grundschule 
50.000 €                25.000 €                 abgeschlossen 
15.12.2021 
15:16 Uhr 1/3 
32 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung VI-HP-07211 
hier: Sondertopf 2021 
Anlage 6a 
zu VII-Ifo-06564 
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbezeichnung der Maßnahme 
 angedachtes 
Budget je 
Aufgabe 
Budget 2021 Umsetzungsstand 
15 Gersterstraße 74 9. Schule GS Sanierung der Außenfas sade der Turnhalle 55.000 €               55.000 €                in Arbeit 
16 Garskestraße 21 90. Schule GS Malerarbeiten im 3. OG Raum 309, 2. OG Raum 
212 und 1. OG Raum 110 + 112 
20.000 €                20.000 €                 abgeschlossen 
17 Geibelstraße 74 Adam-Friedrich-Oeser-Schule GS Ergän zung Fahrradständer 25.000 €                25.000 €                 abgeschlossen 
18 Gaswerkweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Umbau R111 +  R110 30.000 €              30.000 €                in Arbeit 
19 Gaswerkweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Spielgeräteh aus als Ersatz für R111 15.000 €               15.000 €                gestrichen 
20 Gaswerkweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Pflasterarbe iten Hofbereich 20.000 €               20.000 €                in Vorbereitung 
21 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule (25.) GS Haus 1 - Schallschutz + Erneuerung Räume 50.000 €                50.000 €                 abgeschlossen 
22 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule GS Malerarbeiten und Bodenbelag erneuern 3.OG 
Flur und UR- Räume 
70.000 €                70.000 €                 in Arbeit 
23 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Malerar beiten, Raumtausch 20.000 €                20.000 €                 in Vorbereitung 
24 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule GS Hort - Gesamtes Hortgebäude ELT neu - Hort - 
Steckdosen + Schalter 
50.000 €                50.000 €                 gestrichen 
25 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule GS Hort - Raum 22a Hort - Raum 126 - Raum 124 - 
Fußbodenbelag erneuern 
15.000 €                15.000 €                 abgeschlossen 
26 An der Märchenwiese 49 Marienbrunnerschule GS Hort - Malerarbeiten + Schallschutz 1.OG Raum 
Flur,  Raum 20/21, Raum 124 
35.000 €                35.000 €                 abgeschlossen 
27 An der Märchenwiese 49 Marienbrunnerschule GS Schule - Bodenbelag Lino Raum Lehrerzimmer 
austauschen 10.000 €              
10.000 €                abgeschlossen 
28 Hohe Straße 45 Schule am Floßplatz GS Anpassungen Sc hulhof 25.000 €                25.000 €                 abgeschlossen 
29 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Instandsetzung  Fenster und Bodenbeläge 45.000 €                45.000 €                 abgeschlossen 
15.12.2021 
15:16 Uhr 2/3 
33 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung VI-HP-07211 
hier: Sondertopf 2021 
Anlage 6a 
zu VII-Ifo-06564 
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbezeichnung der Maßnahme 
 angedachtes 
Budget je 
Aufgabe 
Budget 2021 Umsetzungsstand 
30 Elsbethstraße 2 Friedrich-Schiller-Schule GY Fenster  malermäßig instand setzen 20.000 €                20.000 €                 abgeschlossen 
31 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule GS Schallschutz 4 Räume 30.000 €                30.000 €                 abgeschlossen 
32 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Fahrradständer in B ügelform 15.000 €               15.000 €                in Vorbereitung 
33 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Aula Aufarbeiten Parkettboden  und neu Malern 35.000 €                35.000 €                 in Arbeit 
34 Hillerstraße 7 Thomasschule GY Ersatzpflanzung 7.500 €                  7.500 €                   gestrichen 
35 Konradstraße 67 16. Schule OS zusätzliche Fahrradbü gel weil mehr Schüler 16.000 €              16.000 €                gestrichen 
36 Döllingstraße 25 24. Schule OS Montage Werkraumampel n 20.000 €               20.000 €                in Vorbereitung 
37 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanitärraum ehemalige HM-Wohnung Rückbau / 
Umbau + Malerarbeiten Schule 15.000 €              
15.000 €                in Arbeit 
38 Paul-Gruner-Straße 50 Petrischule OS Instandhaltungsarbeiten an Wänden und Treppen 
in der Petrischule 50.000 €              
50.000 €                abgeschlossen 
39 Schulstraße. 6 Schule Mölkau OS Malerarbeiten 30.000 €                30.000 €                 in Arbeit 
40 betrifft alle Bestandsschulen Fahrradstellplatzoff ensive für Leipzigs Schulen 100.000 €            50.000 €                in Vorbereitung 
 Summe: 1.217.500 €    1.164.500 €     
15.12.2021 
15:16 Uhr 3/3 
34 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen (Indixierung: 30.09.2021) 
Anlage 7 
zu VII-Ifo-06564 
ID 
TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Züge BGF Schüler Summe 
KG300-400 je Platz je BGF 
Neubauvorhaben 
Aktivierung 
566 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-Schule GS 4 5.940 448 10.258.367 € 22.898 € 1.727 €
557 Tarostraße 6 Pablo-Neruda-Schule GS 4 6.467 448 10.65 5.962 € 23.786 € 1.648 €
564 Scharnhorststraße 24 Kurt-Masur-Schule GS 5 7.678 560 13.823.080 € 24.684 € 1.800 €
52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 5 11.489 1.120 20 .960.777 € 18.715 € 1.824 €
38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportschule OS 4 7.034 672 12.9 79.434 € 19.315 € 1.845 €
Baubeschluss 
6 Addis-Abeba-Platz 1 Addis-Abeba-Platz GS 4 6.484 448 12. 995.299 € 29.007 € 2.004 €
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule 
1) GS 4+ 5.707 448 9.839.055 € 21.962 € 1.724 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule 1) GS 4+ 5.318 448 9.243.487 € 20.633 € 1.738 €
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße 1) GS 4+ 5.728 448 10.693.761 € 23.870 € 1.867 €
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 2) OS 4 8.118 672 23.120.876 € 34.406 € 2.848 €
97 Messe-Allee Schule an der Messe-Allee 2) OS 5 9.774 840 21.982.178 € 26.169 € 2.249 €
Komplexsanierungen 
Baubeschluss 
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße OS 2,5+ 4.605 420 6.560.279 € 15.620 € 1.425 €
86 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße OS 2,5+ 4.61 8 420 4.393.917 € 10.462 € 951 €
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS 3+ 4.526 336 5.942.368 € 17.686 € 1.313 €
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS 3 4.699 144 7.891.8 24 € 54.804 € 1.679 €
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS 3,5+ 4.606 392 6.946.63 3 € 17.721 € 1.508 €
1) Schüleranzahl exkl. 20% Kapazitätsobergrenze 
2) Kosten einschl. Generalübernehmerzuschlag 18% 
15.12.2021 
11:18 Uhr 1/1 
35 von 35 in Zusammenstellung