Sanierung der Geschwister-Scholl-Grundschule
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-EF-08477-AW-01
Datum: 2023-04-17
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-EF-08477-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
 
Betreff: 
Sanierung der Geschwister-Scholl-Grundschule 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 19.04.2023 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
Antwort 
1. Unter Heranziehung welcher Fakten wurde die Sanierung der Geschwister-Scholl-
Grundschule auf das Jahr 2032 verschoben bzw. wie lautet die Begründung für die 
zeitliche Einordnung der Geschwister-Scholl-Grundschule in die veröffentlichte 
Schulbaustrategie? War den Entscheidungsträger*innen der schlechte Zustand des 
Schulgebäudes nicht bekannt?  
Die Schul- und Kitabaustrategie der Stadt Leipzig beschreibt das Vorgehen bei der 
Investitionsplanung im Schul- und Kitabau. Darin wird die Vielzahl an benötigten Neubauten 
und Sanierungen von Schulgebäuden auf Grundlage von Ausführungszeiträumen sowie 
finanziellen und personellen Ressourcen realistisch neu geordnet. Für die Sanierung der 
Geschwister-Scholl-Schule fehlte bisher ein notwendiges Auslagerungsobjekt, um die 
Komplexmodernisierung durchführen zu können. In der Vergangenheit erfolgten 
Schulsanierungen im beschulten Zustand, da dies hinsichtlich geringer Schülerzahlen und 
hohen Kapazitäten im Baugewerbe möglich war. Diese Situation hat sich verändert. Die 
Herausforderungen der stark wachsenden Stadt Leipzig bleiben anspruchsvoll und die 
Schulen sind kapazitiv ausgelastet. Das Bauen im laufenden Schulbetrieb ist unter diesen 
Bedingungen und im Sinne der Sicherheit der Schulkinder nicht mehr möglich. Aus diesem 
Grund können die Schulmodernisierungen nur im freigelenkten Zustand durchgeführt 
werden.  
Die Geschwister-Scholl-Schule ist in der Schul- und Kitabaustrategie einem Block 
zugeordnet. Maßnahmen, welche Blöcken angehören, sind hoch priorisiert, da eine 
Verschiebung einzelner Projekte teilweise zum kompletten Entfall von Maßnahmen führen 
könnte. Weiterhin ist dem Block die Hans-Kroch-Schule zugeordnet, welche einen noch 
höheren Sanierungsbedarf aufweist und aus diesem Grund für die Sanierung früher als die 
Geschwister-Scholl-Schule eingeordnet ist. Der Schulneubau an der Max-Liebermann / 
Knöflerstraße gehört ebenfalls zum Maßnahmenblock. Da beide Sanierungsobjekte ein 
Auslagerungsobjekt benötigen, wurde der Schulneubau vorgezogen und der Sanierung 
beider Grundschulen vorangestellt. Der fertige Neubau wird vor einer Nutzung als neue 
Grundschule nacheinander als Auslagerungsobjekt erst für die Hans-Kroch-Schule und im 
Anschluss für die Geschwister-Scholl-Schule genutzt.  
 
2. Welche Schritte der Teilsanierung kann die Geschwister-Scholl-Grundschule bei 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
den dringend anliegenden Themen Schultoiletten, Hofentsiegelung, 
Fassadensicherung und baufällige Fenster erwarten? 
Bis zur geplanten Sanierung werden werterhaltende Maßnahmen durchgeführt, um die 
Schule in einem annehmbaren baulichen Zustand zu halten.  
Aufgrund von Hinweisen zu baulichen Mängeln an Dach und Fassade wurden eine 
Inspektion dieser Bauteile vorgenommen und im Januar 2023 ein Bauzaun als 
Sicherheitsmaßnahme gestellt. Hinweise auf Beschädigungen am Dach haben sich nicht 
bestätigt. Eine Dachsanierung erfolgte 2009. Jedoch sind an der Fassade Mängel an der 
Natursteinverkleidung sichtbar geworden. Eine Steinmetzfirma hat im Zuge einer 
Hebebühnenbefahrung die vakanten Teile entfernt und gesichert. Eine Dokumentation dazu 
mit ggf. weiteren Hinweisen zum zukünftigem Reparaturbedarf wird derzeit erstellt. Die 
Fenster werden anlassbezogen regelmäßig repariert. Eine letzte grundlegende 
Instandsetzung zur ausreichenden Lüftungsmöglichkeit erfolgte im Jahr 2020.    
Die Schultoiletten wurden in den 1990er Jahren saniert und sind in einem guten baulichen 
Zustand. Auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Toiletten entspricht den Vorgaben 
zu den baulichen Standards der Stadt Leipzig.  
Eine Teilsanierung des Schulhofes fand im Jahr 2018 statt. Die bestehende 
Kletterkombination wurde durch neue Spielgeräte wie eine Nestschaukel, eine Wippe, 
Balancierelemente, eine Doppelschaukel, Sandspielflächen etc. ergänzt. Eine bestehende 
Pergola wurde baulich erweitert. Teile des Pausenbereiches wurden im Zuge der 
Teilsanierung entsiegelt und der entsprechend notwendige Fallschutz für die Spielgeräte 
eingebracht.  
3. Wann werden diese Teilsanierungsschritte durchgeführt (bitte Angabe des 
jeweiligen Kalenderjahres des Planungsstarts sowie des Sanierungsstarts)? 
Aufgrund der geplanten Komplexmodernisierung sind keine Teilsanierungsschritte 
vorgesehen.  
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung