Planungsbeschluss zur Reaktivierung des Schulgebäudes Hainbuchenstraße 13, 04329 Leipzig als Oberschule der Stadt Leipzig, Bestätigung außerplanmäßiger Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-04516
Datum: 2017-07-12
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/2
Verwaltungsausschuss
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-04516
Status: öffentlich
Eingereicht von 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff:
Planungsbeschluss zur Reaktivierung des Schulgebäudes Hainbuchenstraße 13, 
04329 Leipzig als Oberschule der Stadt Leipzig, Bestätigung außerplanmäßiger 
Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Vorberatung
FA Finanzen Vorberatung
FA Stadtentwicklung und Bau Vorberatung
Verwaltungsausschuss 06.09.2017 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag:
1. Der Planungsbeschluss zur Reaktivierung des Schulgebäudes in der 
Hainbuchenstraße 13 wird gefasst.
2. Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphase 3 HOAI) 
betragen 420.000 €.
3. Die außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO für das 
Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 40.000 € sowie für das Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 380.000 € 
werden im PSP-Element 7.000.1497.700 bestätigt.
4. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung ohne Deckung 
im Finanzhaushalt“ (1098700000). 
2/2
Übereinstimmung mit strategischen Zielen:
Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen 2017
2018
40.000
380.000
7.000.1497.700
7.000.1497.700
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Auswirkungen auf den Stellenplan nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
Beteiligung Personalrat nein ja,
Sachverhalt: 
siehe Anlage
Stadt Leipzig, Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Planungsbeschluss: Reaktivierung Ob erschulstandort Hainbuchenstraße 13, 04329 Leipzig 
Stand: 21.06.2017 
Seite 1
Planungsbeschluss 
für die Maßnahme: 
Reaktivierung des Schulgebäudes Hainbuchenstraße 13 ,04329 Leipzig, 
Oberschule der Stadt Leipzig 
Bauvorhaben: Reaktivierung des Schulgebäudes Hainbuchenstraße 13, 04329 Leipzig, 
als Oberschule der Stadt Leipzig 
Bauherrenamt: Stadt Leipzig 
Dezernat V - Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Naumburger Straße 26, 04299 Leipzig 
Baufachamt: Stadt Leipzig 
Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau 
Amt für Gebäudemanagement 
Prager Str. 126-128, 04317 Leipzig 
Stand: 21.06.17 

Stadt Leipzig, Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Planungsbeschluss: Reaktivierung Ob erschulstandort Hainbuchenstraße 13, 04329 Leipzig 
Stand: 21.06.2017 
Seite 2
Inhalt 
0 Kurzerläuterung 3
1 Grundlagen 3
1.1 Ziel- und Entwicklungskonzeption 3
1.2 Beschlüsse/ Handlungsgrundlagen 3
2 Begründete Zielstellung des Investitionsvorhabens 3
2.1 IST-Zustand 3
2.2 Ableitung des Investitionsbedarfes 4
2.3 Erläuterung der Notwendigkeit/ Dringlichkeit 4
2.4 Alternativlösungen 4
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 4
3 Beschreibung der beabsichtigten Investition 4
3.1 Städtebauliche Einordnung 4
3.2 Erläuterung des Projektkonzeptes 4
3.3 Nutzungsverbesserung durch beabsichtigte Investi tion 6
3.4 Eigentumsverhältnisse 6
3.5 Energiekonzept 6
3.6 Barrierefreies Bauen 6
4 Investitionsaufwand 7
5 Finanzierungsplan 7
6 Einordnung in die mittelfristige Haushaltplanung ( brutto, in €) 7
7 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 7
8 Fristenplan 8
9 VGV-Verfahren/Planungsbeteiligte 8
10 Anlagenverzeichnis 8
Stadt Leipzig, Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Planungsbeschluss: Reaktivierung Ob erschulstandort Hainbuchenstraße 13, 04329 Leipzig 
Stand: 21.06.2017 
Seite 3
0 Kurzerläuterung 
Das ehemalige Schulgebäude in der Hainbuchenstraße 13 befi ndet sich im Stadtteil Paunsdorf und 
soll aufgrund bestehenden Kapazitäbedarfs als Oberschule reaktiviert werden. Zuletzt wurde das Ge-
bäude als Asylunterkunft genutzt. Für die Wiederinbetrieb nahme des Schulgebäudes ist der Rückbau 
der Einbauten für die Nutzung als Asylunterkunft und die dar auffolgende Komplettmodernisierung (in-
nere und äußere Sanierung) des Gebäudes notwendig. 
Die Schaffung einer Sportfreifläche ist auf einer Teilfläc he des naheliegenden Sportplatzes vorgese-
hen. 
Ziel des Planungsbeschlusses ist die Beauftragung der Plan ungsleistungen bis zur Leistungs-
phase 3 für die Reaktivierung des Schulgebäudes Hainbuchenstraße 13 als Oberschule. 
1 Grundlagen 
1.1 Ziel- und Entwicklungskonzeption 
Um langfristig die benötigten Kapazitäten sichern zu könne n, bedarf es neben der Erweiterung beste-
hender Schulen, der Bereitstellung von zusätzlich Schulen im Planungsraum Ost. Durch die Reaktivie-
rung der Hainbuchenstraße sowie anderer Neubauten und Reak tivierungen von Oberschulen am 
Standort, kann der Kapazitätsbedarf langfristig gesicher t werden. Bei der Reaktivierung der Oberschu-
le in der Hainbuchenstraße wird von einer 3-Zügigkeit ausgegangen. 
1.2 Beschlüsse/ Handlungsgrundlagen 
- Schulgesetz des Freistaates Sachsen 
- Sächsische Bauordnung, Ausgabe Mai 2016, mit Anlage Schulbaurichtlinie 
- Allgemeine Schulbauempfehlung für den Freistaat Sachsen vom 15.12.1993 
- Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fortschreibung 2017 vom 02.05.2017 
(VI-DS-03577-NF-01) 
- Bauaktenarchiv Stadt Leipzig, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
- Sächsisches Kindertagesstättengesetz (VwV SäKitaG) 
- Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus (Förderrichtlinie Schulhausbau- 
Föri SIF – vom 29.06.2015) 
2 Begründete Zielstellung des Investitionsvorhabens 
2.1 IST-Zustand 
Das Gebäude wurde als Typenprojekt in Plattenbauweise 1988 erbaut und entspricht der Montagebau-
weise WBS 70 GL. Der komplett unterkellerte Baukörper gliedert sich in folgende Teile: 
• Gebäudeteil A: vier Vollgeschosse 
• Gebäudeteil B: drei Vollgeschosse 
• Gebäudeteil C: zwei Vollgeschosse (Verbindungsbau zwischen Teil A und B) 
Die Erschließung erfolgt über drei Treppenhäuser. Im Jahr 1999 wurde im Gebäudeteil B ein zusätzli-
ches Fluchttreppenhaus im Gebäude ergänzt. 
Das Gebäudeinnere ist für die Reaktivierung als Schule im We sentlichen als „Objekt im unsanierten 
Originalzustand“ zu betrachten. Gravierende Mängel im Bra ndschutz, Wärmeschutz, Schallschutz, 
Sonnenschutz und eine veraltete Haustechnik können nur dur ch eine Komplettmodernisierung abge-
stellt werden. 
Die vor kurzem sanierte Sporthalle am Schulstandort kann ge meinsam mit der Brüder-Grimm-Schule 
genutzt werden. 
Stadt Leipzig, Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Planungsbeschluss: Reaktivierung Ob erschulstandort Hainbuchenstraße 13, 04329 Leipzig 
Stand: 21.06.2017 
Seite 4
2.2 Ableitung des Investitionsbedarfs 
Der Investitionsbedarf leitet sich u.a. aus dem Punkt 1.1 ab. 
Für die Oberschulversorgung stehen laut Schulentwicklung splan der Stadt Leipzig (Fortschreibung 
2017) im Planungsraum Ost sechs Oberschulen in kommunaler T rägerschaft zur Verfügung. Der Be-
darf an Oberschulplätzen wird weiter ansteigen und langfristig auf höherem Niveau verbleiben. 
2.3 Erläuterung der Notwendigkeit/ Dringlichkeit 
Angesichts der steigenden Geburtenzahlen und des Zuzugs na ch Leipzig gibt es in Leipzig stadtweit 
einen steigenden Bedarf an Schulen. Da es sich um einen langfristig stabilen Schulstandort handelt, ist 
die zwingend notwendige Reaktivierung des Schulgebäudes zu erreichen. 
2.4 Alternativlösungen 
Da die Reserven, wie Überbelegung, Mehrfachnutzung sowie V eränderungen von Schulbezirken weit-
gehend aufgebraucht sind und die Beschulung sich als kommun ale Pflichtaufgabe darstellt, ist der Er-
weiterungsbedarf alternativlos. 
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 
Bei Nichtbeschlussfassung können die mittel- und langfris tig benötigten Kapazitäten am Standort nicht 
abgedeckt werden und die Bereitstellung der räumlichen Bed arfe für eine Oberschule im Stadtteil ist 
nicht mehr gewährleistet. Die vorhandenen schulischen Ein richtungen können den Bedarf nicht mehr 
absichern. 
Die Stadt Leipzig ist entsprechend dem Sächsischen Schulge setz §21 Abs.2 verpflichtet, Schulen ein-
zurichten und fortzuführen, wenn ein öffentliches Bedürfnis hierfür besteht. 
3 Beschreibung der beabsichtigten Investition 
3.1 Städtebauliche Einordnung 
Das Gebäude Hainbuchenstraße 13, 04329 Leipzig, befindet s ich im Stadtbezirk Leipzig-Ost, Gemar-
kung Paunsdorf, in unmittelbarer Nähe der Brüder-Grimm-Sc hule (Grundschule). Die Umgebung ist im 
Osten durch Wohngebäude in Plattenbauweise und im Westen durch eine Eigenheimsiedlung geprägt. 
Südlich des Schulgebäudes ist die teilsanierte Sporthalle und der Pausenhof angeordnet. 
 
Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist sehr gut, i n fußläufiger Entfernung befindet sich öst-
lich gelegen auf der Heiterblickallee die Haltestelle „Ahornstraße“ der Straßenbahnlinien 7 und 8. 
3.2 Erläuterung des Projektkonzeptes 
Das Schulgebäude wird komplett für die 3-zügige Oberschule mit max. 532 Schülern incl. einer DaZ- 
Klassen modernisiert mit Anpassung des Gebäudes an die aktuellen bauordnungsrechtlichen und si-
cherheitstechnischen Anforderungen und Sicherstellung des Brandschutzes mit Fokus auf die Perso-
nenrettung. Die Gebäudehülle wird baulich und energetisch nach aktuellen Anforderungen ertüchtigt. 
Die Freianlagen werden neu gestaltet. Sowohl Schulgebäude als auch Außenflächen werden komplett 
barrierefrei ausgebildet. 
Dabei sind folgende Dinge zu durchzuführen: 
– Abbruch der Einbauten zur Nutzung Asylunterkunft 
– die Einordnung einer 
 3-zügigen Oberschule nach Vorgabe durch den Bauherren entsprechend 
des vorgegebenen Raumprogramms 
– die Energetische Sanierung der Außenhülle einschließlich möglicher Schadstoffentfernung 
– Blitzschutz, Regenwasserentwässerung, Außenbeleuchtung 
– der erforderliche innere Umbau bzw. die innere Instandsetzung zur Umsetzung des Raumpro-
gramms 
– Barrierefreiheit sowohl im gesamten Schulgebäude, als auch Außenanlagen 
– Orientierung auf minimale Folgekosten 
– Sonnenschutz/ Blendschutz für die Südfassade und den beidseitig belichteten Räumen an den 
Giebelseiten, dieser ist der neuen Fassadengestaltung anzupassen 
Stadt Leipzig, Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Planungsbeschluss: Reaktivierung Ob erschulstandort Hainbuchenstraße 13, 04329 Leipzig 
Stand: 21.06.2017 
Seite 5
– Erneuerung Hauteingang sowie Umgestaltung und Aufwertung des Foyerbereiches 
– Schaffung einer Sportfreifläche auf dem naheliegenden Sportplatz 
– bei der Planung der Maßnahme das Prinzip der Wirtschaftlichkeit anwenden 
Brandschutzmaßnahmen:  
Maßnahmen des baulichen und anlagentechnischen Brandschu tzes sind unter Beachtung des Brand-
schutzkonzeptes zu planen, u.a. sind dazu folgende Leistungen erforderlich: 
– Einbau von Brand- und Rauchschutzabtrennungen 
– Installation einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage 
– Errichtung einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage 
– Installation einer Hausalarmanlage 
– Gewährleistung der notwendigen Rettungswege und deren Abm essungen bzw. räumliche Zu-
ordnungen 
Weitere bauliche und anlagentechnische Maßnahmen:    
– Abbruch-, Putz-, Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Fliesenlegerarbeiten 
– Erneuerung der Sanitärinstallation und Ausstattung 
– Sanitäranlagen für die entsprechende Schüler- und Lehreranzahl der zukünftigen Oberschule 
– Sanierung der Ausgabeküche (Flächenbereitstellung für Ausgabe aus Thermoporten und 
– Variante Aufbereitung von Tiefkühlkost) und der Speiseräume, Ausstattung der Küche mit 
– Entlüftungsanlage und Fettabscheider nach Erfordernis 
– Klärung zu erforderlichen Maßnahmen in Bezug auf Luftschallschutz, Trittschallschutz und 
raumakustischen Maßnahmen 
– Erneuerung der Innentüren unter Berücksichtigung der Schallschutz- und Brandschutzanforde-
rungen und der zukünftigen Nutzung als Oberschule 
– Erneuerung Starkstromanlagen (incl. Beleuchtung, Blitzschutz) 
– Erneuerung Schwachstromanlagen (incl. Telekommunikation,Signal- und Uhrenanlage, elek-
troakustischen Anlagen, Gefahrenmelde- und Alarmanlagen, EMA) 
– Erneuerung der Datenvernetzung gemäß der Ausstattungsnormen zur Schulgebäudevernet-
zung (MEP 1. Fortschreibung 2008, Punkt 6.3) 
– Schließanlage 
– Heizungsanlage in erforderlichem Umfang 
– sicherheitsrelevante Maßnahmen erfordern die Beachtung der Vorschriften der Unfallkasse 
(Abstimmung mit UKS, ASID – Geländer, Schwellen etc.) 
– Orientierungssystem, Fluchtwegpläne sind erforderlich 
Freianlagen: 
– barrierefreie Flächengestltungeichen, Spielgeräten, Pausenflächen, Befestigung der Geh-, 
Fahr- und Aufenthaltsbereiche, Bepflanzung, bei ggf. Fällung Ersatzpflanzungen, 
Erdarbeiten)Flächenentwässerung 
– Schaffung von Fahrradstellplätzen 
– Schaffung eines barrierefreien Zuganges zum Gebäude
– Schaffung von Stellplätzen und eines Behindertenstellplatzes 
– Geländemodellierung / Böschung an der Südseite durch Anordnung von Räumen im KG 
– bei Erfordernis Sanierung/ Erneuerung der Einfriedung 
– Feuerwehrzufahrt 
– Anlieferung für die Küche 
– Müllplatz 
– Errichtung einer Sportfreifläche auf dem naheliegenden Sportplatz 
– Gemeinsame Nutzung der vor kurzem teilsanierte Sporthalle am Schulstandort der Brüder- 
Grimm-Schule. 
Bei der Planung der Gesamtmaßnahme ist das Prinzip der Wirtschaftlichkeit anzuwenden. 
Auf minimale Folgekosten ist zu orientieren. 
Stadt Leipzig, Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Planungsbeschluss: Reaktivierung Ob erschulstandort Hainbuchenstraße 13, 04329 Leipzig 
Stand: 21.06.2017 
Seite 6
3.3 Nutzungsverbesserung durch beabsichtigte Investi tion 
Eine Nutzungsverbesserung tritt an folgenden Punkten ein: 
– ausreichende räumliche Kapazitäten für Schulkinder 
– Beseitigung der bestehenden brandschutztechnischen Mängel 
– Beseitigung der baukonstruktiven Mängel 
– Erhöhung des Sicherheitsniveaus 
– Verbesserung der Gefahrenprävention 
– Aufwertung der Eingangsbereiche 
– Aufwertung der städtebaulichen Situation 
– verbesserte Lern-, Freizeit- und Arbeitsbedingungen
– Integration von körperbehinderten Schülern/innen 
– Senkung der Betriebskosten 
3.4 Eigentumsverhältnisse 
Eigentum: Stadt Leipzig 
Gemarkung: Paunsdorf 
Flurstücks -Nr.: 1647 / 1044 
Grundstücksgröße: ca. 4.042 m² / 6037 m² 
3.5 Energiekonzept 
Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtsanierung nach EnEV 2014 (Anforderungen 2016). 
 
Die gesamte Planung der zu erneuernden haustechnischen Anl agen erfolgt unter den Gesichtspunk-
ten für eine effiziente Gesamtinvestition mit den Zielen: 
– niedrige Investitions- und Betriebskosten 
– hohe Funktionalität 
– wirtschaftliche Betriebsführung 
– einfache Handhabung 
Anlagentechnik 
Durch die Optimierung der Regelungstechnik wird eine Minim ierung der Energie- und Medienverbräu-
che sichergestellt. 
Wasser 
Einsatz wassersparender Armaturen und Anlagen 
Beleuchtung 
- energieeinsparende Beleuchtung durch effektive Leuchtmittel 
- Einsatz von Lichtsteuerung 
- Beachtung von verbrauchsabhängigen Messungen zur Abrechnung von Fremd- 
  nutzern bzw. zur eigenen wirtschaftlichen Betriebsführung. 
3.6 Barrierefreies Bauen 
– Einbau eines behindertengerechten Aufzugs zur barrierefreien Erschließung des Gebäudes 
– Schaffung eines barrierefreien Zuganges zum Gebäude
– bauliche Maßnahmen im Gebäude zur Gewährleistung der barri erefreien Nutzung (Durch-
gangsbreiten, Schwellen, Stufen) 
– Schaffung eines Behinderten-WC 
– barrierefreie Gestaltung der Freianlagen 
– Behindertenstellplatz 
Stadt Leipzig, Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Planungsbeschluss: Reaktivierung Ob erschulstandort Hainbuchenstraße 13, 04329 Leipzig 
Stand: 21.06.2017 
Seite 7
4 Investitionsaufwand 
Die Kostenannahme erfolgt unter Beachtung von Erfahrungswerten zu Schulsanierungen und nach 
BKI-Kennwertvergleich Modernisierung einer Schule, Mittelwert Stand 2016.  
Angegebene Kosten stellen einen Arbeitsstand dar und können sich entsprechend Planungsfortschritt 
noch ändern. Die gegenwärtig noch nicht im Detail untersuchte Bausubstanz bzw. die teilweise ausge-
führte Sanierungsarbeiten aus Asylumbau, aber auch sich verändernde Auflagen u.a. im Planungs-
recht, der Unfallkasse  stellen noch Kostenrisiken dar. 
Kostenermittlung: nach DIN 276 – Bruttokosten in € 
Mehrwertsteuersatz: 19 % 
Kostenermittlungsstufe: Kostenrahmen 
KG Summe 
100 - Grundstück 20.000 € 
200 - Herrichten und Erschließen 200.000 € 
300 - Bauwerk -  Baukonstruktionen 3.250.000 € 
400 - Bauwerk - Technische Anlagen 1.400.000 € 
500 - Außenanlagen 380.000 € 
600 - Ausstattung 350.000 € 
700 - Baunebenkosten 1.400.000 € 
Summe 7.000.000 € 
* KG 600 wird im Baubeschluss als Anteil Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgewiesen. 
5 Finanzierungsplan 
Maßnahme Kosten in € 
Gesamt 7.000.000 € 
Fördermittel 2.660.000 € 
Eigenmittel 4.340.000 € 
6 Einordnung in die mittelfristige Haushaltplanung ( brutto, in €) PSP Element 7.0001497.700 
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 Gesamt 
Haushaltansatz 40.000 € 380.000 € 850.000 € 3.500.000 € 2.230.000 € 7.000.000 € 
Davon Fördermittel 0 400.000 € 1.300.000 € 960.000 2.660.000 € 
Eigenanteil 40.000 € 380.000 € 450.000 € 2.200.000 € 1.270.000 € 4.3 40.000 € 
Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Lei stungsphase 3 HOAI) betragen 420.000 
€. Die Mittel sind im PSP-Element „Reaktivierung Hainbuche nstr. als OS“ (7.000.1497.700) im Haus-
haltsjahr 2017 mit 40.000 € und 2018 mit 380.000 € nicht veranschlagt. 
Planungsbeschluss zur Reaktivierung des Schulgebäudes Ha inbuchenstraße 13, 04329 Leipzig als 
Oberschule der Stadt Leipzig, Bestätigung außerplanmäßig er Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGe-
mO 
7 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
Für diese Baumaßnahme werden genaue Effekte mit Fortschrei bung der Planung untersucht. Die Fol-
gekosten werden im Rahmen der Planung durch Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen bzw. -berechnungen 
ermittelt und im Baubeschluss ausgewiesen. 
Stadt Leipzig, Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Planungsbeschluss: Reaktivierung Ob erschulstandort Hainbuchenstraße 13, 04329 Leipzig 
Stand: 21.06.2017 
Seite 8
8 Fristenplan 
Vorbereitung: 
Planungsbeschluss bis 07/2017 
VgV-Verfahren bis 11/2017 
Planung bis LP 3 bis 07/2018
Baubeschluss bis 10/2018
Baubeginn 07/2019
Bauende 06/2021 
Eine Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2021/2021 soll zwingend angestrebt werden. 
9 VgV-Verfahren/Planungsbeteiligte 
Die Vergabe von Planungsleistungen wurde im Rahmen der Vergabeverordnung (VgV) geprüft. 
Der maßgebliche Schwellenwert für die Objektplanung wird e rreicht. Für das Vorhaben wird ein Ver-
handlungsverfahren nach VgV mit vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme durchgeführt. 
10 Anlagenverzeichnis 
Anlage 1 Lageplan Bestandsgebäude 
Anlage 2 Raumprogramm Oberschule