Brandschutzmängel und bauliche Mängel an der Paul-Robeson-Schule
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-EF-00403-AW-01
Datum: 2024-11-21
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VIII-EF-00403-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-EF-00403 Lehrer und Eltern der Paul-
Robeson-Schule 
 
 
VIII-EF-00403-AW-01 Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie 
 
Betreff: 
Brandschutzmängel und bauliche Mängel an der Paul-Robeson-Schule 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 21.11.2024 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
 
Folgende Fragen ergeben sich nach der Stadtratssitzung vom 23.10.24 an den 
Oberbürgermeister: 
 
1. Warum wurde der Schule durch die Stadt Leipzig der Vorschlag einer 
Teilauslagerung von höheren Klassen nie unterbreitet? Hätte dieser Vorschlag 
bedeutet, dass dann im laufenden Betrieb hätte saniert werden können?  
Aufgrund der negativen Erfahrungen in der Durchführung von Umbaumaßnahmen im 
laufenden Betrieb ist die Verwaltung, auch auf Hinwirken durch den Stadtrat (Antrag VII-
A-06481, 11/2021), davon grundlegend abgewichen. Früher war eine Sanierung im 
Betrieb eher möglich, da die Schulen bei weitem nicht so ausgelastet waren wie heute. 
Aufgrund der gestiegenen Auflagen im Bauwesen werden die Maßnahmen außerdem 
immer komplexer und dauern deutlich länger an, was weitere Auswirkungen auf den 
beschulten Betrieb haben würde. Des Weiteren würde auch eine Teilauslagerung das 
Vorhandensein eines möglichen Interimsstandortes voraussetzen. 
2. Warum soll der Auslagerungsstandort Witzlebenstraße erst 2028 fertig sein? 
Warum wird an der Hans-Kroch-Schule dann aber erst ab 2029 gebaut?  
Der Planungsprozess für den Auslagerungsstandort Witzlebenstraße kann erst nach der 
Beschlussfassung begonnen werden. Anschließend sind die Zeiträume für 
Ausschreibung, Baufeldvorbereitung und Errichtung der Gebäude zu berücksichtigen. 
Für diese Tätigkeiten ist ein Zeitrahmen von 3,5 Jahren realistisch angesetzt. In dieser 
Konsequenz kann die Sanierung der Hans-Kroch-Schule erst nach Fertigstellung des 
Auslagerungsstandortes in der Witzlebenstraße erfolgen. Die Sanierung der Hans-
Kroch-Schule muss geplant werden. Es wird geprüft, ob Planungsmittel kurzfristig 
bereitgestellt werden können und so der Planungsprozess beschleunigt werden kann. 
  
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
 
3. Ist eine Sanierung im laufenden Betrieb schwierig oder unmöglich bzw. 
ausgeschlossen? Falls es ausgeschlossen ist, bitte ich um Nennung der 
einschlägigen Rechtsvorschriften oder bindenden Beschlüsse! (Bürgermeisterin 
Frau Felthaus sagte in der Stadtratssitzung vom 23.10., eine Sanierung im 
laufenden Betrieb sei „schwierig". Die Sportfachschaft hat ein Konzept erstellt, 
sodass Sportunterricht gesetzeskonform auch ohne Sporthalle abgedeckt und 
somit die Turnhalle in der Bauphase II zugunsten von Containerräumen 
abgerissen werden kann. Im Ergebnis entfiele ein weiteres Argument gegen eine 
Sanierung im laufenden Betrieb. Andere Schulen haben den Unterricht durch 
Kooperationen gesichert. Dazu sind wir mit der Alfred-Kästner-Grundschule und 
der Grundschule am Auensee im lösungsorientierten Austausch.) 
Mit einer Sanierung im laufenden Schulbetrieb sind zahlreiche Einschränkungen 
verbunden. Beispielhaft seien hier genannt: 
- Brandschutz während der Bauphase, Sicherstellung notwendiger Rettungs- und 
Fluchtwege: Es werden immer zwei bauliche Rettungswege benötigt 
- Lärm und Staubbelastung: Die umfangreichen Abbruch- und Rohbauarbeiten 
sind sehr lärmintensiv. Konzentriertes Arbeiten ist so nicht möglich. 
- Nutzung Schulhof: Durch umfangreiche Tiefbauarbeiten auf dem Schulhof 
(Erdwärme und Medien) ist eine Nutzung teilweise nicht möglich. 
- Haftungsrechtliche Gründe: Abgrenzung der Baustelle, Unfallschutz, etc.  
- Aufgrund der eingeschränkten Baufreiheit, streckt sich die Bauzeit auf circa das 
Doppelte. Damit steigen auch die Baukosten. 
- Für den Umbau der Baustelle und die Absicherung der Teilnutzung am 
Schulstandort fallen zusätzliche Kosten an. 
Das benannte Konzept der Sportfachschaft liegt der Verwaltung bisher noch nicht vor.  
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung