Investitionsprogramm für den Schulhausbau 2013 - 2016 - Sachstand und Kostenpräzisierung zur Umsetzung  - Stand 30.06.2016
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-02987
Datum: 2016-08-02
Vorlagenart: Informationsvorlage

Ratsversammlung
Informationsvorlage Nr. VI-DS-02987
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  
Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule  
Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau  
Fachausschuss Finanzen  
Ratsversammlung 21.09.2016 Information zur Kenntnis
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Investitionsprogramm für den Schulhausbau 2013 - 2016 - Sachstand und 
Kostenpräzisierung zur Umsetzung  - Stand 30.06.2016
 
Der Sachstand zum Schulbauprogramm wird zur Kenntnis genommen.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur.
 
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 
 
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur 
Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? x nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung 
der Maßnahme zu 
erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
wird im 
Baubeschluss 
ausgewiesen
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein ja,
 
1. Einleitung 
Mit der Vorlage VI-DS-00392/14 „Investitionsprogramm für den Schulhausbau 2013-2016 - 
Sachstand und Kostenpräzisierung zur Umsetzung - Stand 31.03.15“ wurde über den ak-
tuellen Sachstand per 31.03.2015 zum Schulhausbaupr ogramm nach folgenden Kategori-
en informiert: 
• Fortsetzungsmaßnahmen (Baubeginne und Fördermittelbescheide vor 2013), 
• Programm Kreisfreie Städte  2013/2014, 
• Schulhausbau EFRE -Fördermittel 2013/2014 und 
• Neuanträge für Fördermittel-Folgeprogramm ab 2015. 
Dafür stehen in den Jahren 2013-2016 städtische Eigenmittel in Höhe von ca. 21 Mio. € / 
Jahr zur Verfügung. Mit dieser Vorlage wird über den aktuellen Stand per  30.06.2016 in-
formiert. 
2. Fortsetzungsmaßnahmen 
 
entfällt 
3. Programm Kreisfreie Städte 2013/2014 
Das Programm ist bis auf einige größere Projekte baulich abg eschlossen. Für das Pro-
gramm Kreisfreie Städte (KfS) gibt es 59 Fördermittelbesch eide. Die Finanzierung 
erfolgt(e) über den Finanzhaushalt (FH) und den Ergebnisha ushalt (EH). Es wurden im 
Jahr 2014 30 Maßnahmen und im Jahr 2015 19 Maßnahmen abgeschl ossen. Im Jahr 
2016 werden acht Maßnahmen baulich abgeschlossen (zwei ber eits erfolgt). Zwei Maß-
nahmen verzögern sich; hier ist der Bauabschluss 2017 vorge sehen. Durch den Förder-
mittelgeber wurden die Bewilligungszeiträume (BWZ) bis 31.12.2016 verlängert. 
Für folgende Maßnahmen wurden Maßnahmeerweiterungen von der SAB bewilligt: 
• Louise-Otto-Peters-Schule (Gym. Süd), Einrichtung FUR und Brandschutz 
• Brandschutzmaßnahme 24. Schule, 
• Brandschutzmaßnahme 74. Schule, 
• Brandschutzmaßnahme Neue Nikolaischule 
• Brandschutzmaßnahme W.-Heisenberg-Schule und 
• Brandschutzmaßnahme August-Bebel-Schule 
• Einrichtung Bibliothek F.-Schiller-Schule 
• W.-Hauff-Schule, Teilerneuerung Sporthalle 
• Teilsanierung BSZ 12 (2. BA) 
• Brandschutzmaßnahme 56. Schule 
• Brandschutzmaßnahme 20. Mittelschule (Minderkosten). 
Weitere Anzeigen an die SAB zu Minderkosten: 
• Sanitär 20. Schule 
• Trockenlegung 35. Schule 
• Fr.-Fröbel-Schule, Sanitär 
• K.-Biedermann-Schule, Sanitär 
1
3.1 Projektstand zu den Brandschutzmaßnahmen    (   einschl. 5 EFRE-Maßnahmen Brandschutz)   
Die 34 Brandschutzmaßnahmen sind bis auf vier Maßnahmen baulich abgeschlossen: 
Helmholtz-Schule: 
Die Fertigstellung der Innentreppe erfolgt bis zum III. Qua rtal 2016 (Statik – Werkspla 
nung  noch nicht bestätigt). 
56. Schule: 
Die Baubeschlussänderung infolge Schadensfeststellung „ Echter Hausschwamm“ wurde 
im VA 02.12.2015 bestätigt. Das Problem der Baufreiheit, Fr eilenkung von Räumen im 
Zuge der Schwammsanierung ist noch offen und damit ablaufrelevant. 
Werner-Heisenberg-Schule: 
Die 3. Änd.des Baubeschlusses, V-DS-01322 wurde in der in RV am 17.06.2015 be-
schlossen. Der Abschluss der Brandschutzmaßnahmen wird En de der Sommerferien 
2016 und Rückzug zum Schuljahresbeginn wird mit Restleistungen erfolgen. 
Lindenhofschule: 
Verzögerter Bauablauf, weil die Realisierung nur in den Fer ienzeiten möglich ist sowie 
Maßnahmeerweiterung durch bauordnungsrechtliche Forderungen bestehen.  
3.2  Aktueller Stand zu Kapazitätserweiterung und Reaktivierung von Schulgebäuden 
• Käthe-Kollwitz-Schule: Kostenrahmen von ca. 13 Mio. € (wird geringfügig unter-
schritten). Die Inbetriebnahme erfolgt planmäßig vor Schuljahresbeginn 2016/17   
• Louise-Otto-Peters-Schule  – Kostenrahmen ca . 3 Mio. €  
Die Maßnahme wurde im März 2016 abgeschlossen. 
• Gymnasium Gorkistraße: Kostenrahmen von ca. 16,8 Mio. € - Kostenerhöhung 
um 1,462 Mio. € und Verlängerung der Bauzeit, Inbetriebnahm e zum Schuljahres-
beginn 2017/2018 
• Oberschule am Weißeplatz: Kostenrahmen von ca. 8,5 Mio. € - Bestandteil des 
Förderprogramms "Kreisfreie Städte" ist Haus 1+Anbau. Die Fertigstellung Haus 
1+Anbau ist für Juli 2016 geplant. 
Die Modernisierung von Haus 2 wurde aus dem Förderprogramm f ür Kreisfreie 
Städte 2013/2014 herausgelöst. Für die Sanierung Haus 2 und Sporthalle wurde 
ein neuer Fördermittelantrag, im Förderprogramm schulische Infrastruktur, gestellt. 
Der förderunschädliche Maßnahmebeginn ist bewilligt. Die Inbetriebnahme ist für 
das Schuljahr 2017/2018 geplant. 
• BSZ 12, Robert Blum , 1. BA Brandschutz (EFRE), 2. BA Innere Sanierung / ener-
getische Sanierung (Programm KfS) – Standort Rosenowstraß e 60 - Gesamtwert-
umfang ca. 4,3 Mio. €: 
Der 1. BA, Brandschutz ist realisiert. Die geplante Fertigs tellung des 2. Bauaub-
schnitts zum Schuljahresbeginn 2015/2016 konnte durch Ins olvenz der Fenster-
2
baufirma nicht eingehalten werden. Der Umzug fand in 02/2016 statt. 
Restleistungen: Fassadensanierung (erfolgt bis 09/2016) , und Erstellung der Au-
ßenanlagen im nörderlichen Bereich - Kostenerhöhung um 490 T€. 
 
• Grundschule Böhlitz-Ehrenberg, Erweiterungsbau - ca. 2,3 Mio. €: 
Die Maßnahme wurde im Oktober 2015  abgeschlossen. 
 
• Schule Liebertwolkwitz , Neubau Mensa - ca. 0,83 Mio. €: 
Die Maßnahme wurde im Dezember 2015 abgeschlossen 
• Grundschulstandort Erich-Zeigner-Schule , Teilsanierung Flügel Weißenfelser 
Straße - ca. 3,22 Mio. €: 
Die Baumaßnahme wurde im Dezember 2014 abgeschlossen. 
• F.-Schiller-Gymnasium , Nutzungsänderung Hofgebäude als Bibliothek (Neubau) -
270 T€: Die Maßnahmenerweiterung um 38 T€ wurde durch SAB bes tätigt. Die 
Baumaßnahme wurde Ende Oktober 2014 abgeschlossen. 
3.3 Kurzeinschätzung zu weiteren Maßnahmen im Programm Kreisfreie Städte 
1 Sporthallensanierung: 
DieTeilsanierung der Sporthalle der Wilhelm-Hauff-GS wur de im Februar 2016 abge-
schlossen 
4 Sanitärmaßnahmen: 
Die vier Sanitärmaßnahmen sind im Oktober bzw. November 201 4 baulich abgeschlossen 
worden. 
8 Maßnahmen Freiflächengestaltung: 
Die Freiflächenmaßnahmen wurden Ende 2014 beendet. 
9 Teilsanierungsmaßnahmen Äußere Hülle (8 KfS-, 1 EFRE-Maßnahme): 
Von den neun Baumaßnahmen Äußere Hülle wurden in 2014 fünf Ma ßnahmen, bis zum 
31.03.2015 zwei weitere Maßnahmen abgeschlossen. Das Obje kt Neue Nicolaischule, 
Bauwerksabdichtung, wurde Juli 2015 fertiggestellt. Die D acharbeiten an der A.-Bebel- 
Schule konnten witterungsbedingt erst im Juli 2015 abgeschlossen werden. 
3.4 Rückstellung von Maßnahmen 
In Abstimmung zwischen dem Amt für Jugend, Familie und Bildu ng und dem Amt für Ge-
bäudemanagement wurden die folgenden Maßnahmen zurückges tellt, um den finanziellen 
Mehrbedarf an anderen Schulen zu sichern: 
• 120. Schule, energetische Sanierung (kein Bescheid), 
• Brandschutzmaßnahme P.-Robeson-Schule, 
• Brandschutzmaßnahme Kurt-Biedermann-Schule, 
• Brandschutzmaßnahme A.-M.-Bach-Schule (ehem. E.-Manet-Schule) und 
3
• Brandschutzmaßnahme 77. Schule 
• Brandschutzmaßnahme Brüder-Grimm-Schule. 
Mit der Rückstellung der Maßnahmen wurden dem städtischen G esamthaushalt liquide 
Mittel zugeführt. Entsprechend dem Budgetgedanken des För derprogramms wurden diese 
nicht verbrauchten Eigenmittel den sich ergebenden Mehrbe darfen im Maßnahmenpool, 
priorisiert nach akutem Handlungsbedarf, umgewidmet bzw. aus der Kostenstelle "unter-
jährige Finanzierung ohne Deckung Finanzhaushalt" 1098700000 bereitgestellt. 
Eine analoge Verfahrensweise erfolgte mit den frei werdend en Fördermitteln in Abstim-
mung mit der Bewilligungsstelle.  
4. EFRE-Fördermittel 2013 
Für sechs Berufliche Schulzentren lagen EFRE-Fördermittelbescheide vor (siehe Anlage): 
• BSZ 7, An der Querbreite: Brandschutz (Bauende Febru ar 2015), 
• BSZ 12, Rosenowstraße 1.BA: Brandschutz, ( Bauende Ende August 2015) 
• BSZ 1, Dachsstraße: Brandschutz (Bauende Mitte Novem ber 2014), 
• BSZ Karl-Heine-Schule, Pansastraße: Brandschutz (Bauende Ende Nov. 2014), 
• BSZ 7 AST, Neustädter Straße: Brandschutz   (Bauende Ende März 2015) 
• BSZ 11, Goldschmidtstraße: Äußere Hülle (Bauende End e Dezember 2014). 
Das Fördermittelausfallrisiko konnte begrenzt werden. Die Mindereinnahmen lagen bei 
25,5 T€, welche durch Minderausgaben innerhalb des Budgets des AfJFB gedeckt werden 
konnten. 
4
5. Neuanträge für das Förderprogramm Schulhausbau ab 2013-2016 
Für folgende Maßnahmen wurden im August 2013 Fördermittelanträge gestellt, bei denen 
die Förderquote 40% des förderfähigen Anteils beträgt: 
Die Inbetriebnahmen liegen in den Jahren 2016-2020. Nach de n jetzt vorliegenden Pla-
nungen erhöhen sich die Gesamtkosten um ca. 4,2 Mio. €. Die Zuwendungsbescheide 
für Nr. 1-3 liegen vor.  
Weitere Fördermittelanträge – Förderung Schulhausbau und Förderung Städtebau wur-
den bis 01.09.14 bzw. bis 01.09.15 gestellt: 
Die Zuwendungsbescheide für Nr. 1-7 liegen vor.  
5
Anträge Stichtag 01.09.2013 
Nr. Objekt Maßnahme 
Gesamtkosten 
Stand 31.08.13 
Gesamtkosten 
Stand 31.08.15 Fördermittel 
1
Gymnasium 
Zentrum-Süd 
(Telemannstr.9) 
Neubau 5-zügiges 
Gymnaium mit Dreifeldhalle 
25.000.000 25.710.000 Bescheid 09.09.14 
2 Sportoberschule 
Neubau Sportmittelschule 
mit Sporthalle am Standort 19.100.000 19.071.006 Bescheid 17.12.15 
3
ehemalige 55. 
Schule 
Reaktivierung 
Schulgebäude - 
Komplexsanierung 7.610.000 11.115.000 Bescheid 21.07.1 5 
51.710.000 55.896.006 
Anträge Stichtag 01.09.2014 
Nr. Förderrichtlinie Objekt Maßnahme Gesamtkosten Beme rkungen 
1 SHB 9. Schule Energetische 1.600.000 Bescheid 18.12.15 
2 SHB W.-Hauff-Schule 
Energetische 
Sanierung 1.600.000 
Bescheid 17.12.15 
4 SHB R.-Schum ann-Schule Sportfreiflächen 150.000 Bescheid 22.04.15 
5 SHB OS am  Weißeplatz (eh. F.- 
Chr.-Weiße) 
Haus II und 
Sporthalle- 3.236.000 
Bescheid 17.12.15 
6 SHB/ ASW BSZ 7, Neustädter Str. Energetische 
Sanierung 3.200.000 
Bescheid 03.12.15 
7 ASW W.-Heisenberg-Schule Äußere Hülle + 
Sanitär 2.831.000 
Bescheid 17.12.15 
12.617.000,00 
Für diese Maßnahmen Nr. 1-10 liegen Bescheide für einen vorz eitigen Maßnahmebe-
ginn vor. 
6
Anträge Stichtag 01.09.2015 
Nr. Objekt Maßnahme Gesam tkosten in 
€
Bemerkungen 
1 74. Schule; GS Umgestaltung Pausenhof 246.500,00 
v orzeit. Maßnahme- 
beginn genehmigt 
2 9. Schule; GS Erneuerung Sanitär 
210.000,00 
v orzeit. Maßnahme- 
beginn genehmigt 
3 W.-Hauff- Schule; GS Erneuerung Sanitär 
260.000,00 
v orzeit. Maßnahme- 
beginn genehmigt 
4 OS Paunsdorf 
Erneuerung Sanitär 
Sporthalle 
506.000,00 
v orzeit. Maßnahme- 
beginn genehmigt 
5 Fös J.-H.-Pestalozzi 
Erneuerung Sanitär 376.100,00 
v orzeit. Maßnahme- 
beginn genehmigt 
6
BSZ 11, H.-Goldschidt- 
Schule 
Instandsetzung Auß enanlage 200.000,00 
v orzeit. Maßnahme- 
beginn genehmigt 
7
G.-Scholl-Schule, 
Elsbethstr.; GS 
Erneuerung Sanitär 
Sporthalle 
412.000,00 
v orzeit. Maßnahme- 
beginn genehmigt 
8
F.-A..-Brockhaus- 
Schule; Gym 
Sporthalle- Trockenlegung, 
Prallwand, Decke 
388.000,00 
v orzeit. Maßnahme- 
beginn genehmigt 
9 M.-Klinger-Schule, Gym 
Sporthalle, Teilsanierung 
Hallendecke inkl. Heizung 
und Beleuchtung 
530.000,00 
v orzeit. Maßnahme- 
beginn genehmigt 
10 Fös Rosenweg 
Brandschutz 2. BA 500.000,00 
v orzeit. Maßnahme- 
beginn genehmigt 
3.628.600,00 
Die Abgabe der Anträge Nr. 1-11 wurde bereits mit dem SMK vorabgestimmt. Für Nr. 
4 und Nr. 6 wird im Falle eines Negativtestats die Einwerbung von Städtebauförder-
mittel erfolgen. Die Abgabe der Entwurfsplanung (LP3) zum E nde des I. Quartals 
2017 ist dem Fördermittelgeber angezeigt worden. (Maßnahme Nr. 4 und Nr. 6) 
6. Ausblick   – Förderprogramm Brücken in die Zukunft 
Die Förderquote liegt bei 75% des förderfähigen Anteils. Mi t dem Entwurf zur Haushalts-
planung 2017/2018 wurden die hier aufgeführten Maßnahmen e ntsprechend dem in An-
spruch zu nehmenden Förderprogramm zeitlich eingeordnet.  
7
Anträge 2016 SHB und ASW - Stichtag 01.09.16 
Nr. Objekt Maßnahme Gesamtkosten 
in € 
Förderrichtlinie Bemerkungen 
1 24. Schule äußere Sanierung 1.262.000 SHB LP3 zum 31.07.16 
2 OS Paunsdorf Erneuerung Sanitär Schule 300.000 SHB LP3 zum 31.07.16 
3 Fös Zinna/ 8. Schule Freiflächensanierung 1.BA 220.0 00 SHB LP3 zum 31.07.16 
4
Neubau einer 5-züg. Schule 
mit Hort in Lindenau inkl. 
SH (Gießerstr.) 
Neubau Schule mit 
Sporthalle 15.000.000 
SHB/ASW LP3 zum 31.03.17 
5
Gym K.-Heine-Str. 22b 
Reaktiv ierung Schulgebäude 
- Komplexsanierung mit 
Sporthallenneubau 
28.513.000 
SHB LP3 zum 31.07.16 
6
OS Ihmelstraße 
Reaktiv ierung Schulgebäude 
- Komplexsanierung mit 
Sporthallenneubau 
17.410.000 
SHB/ASW LP3 zum 31.03.17 
7
altes Schulgebäude E.- 
Kästner-Sch. 
Innere Sanierung altes 
Schulgebäude 3.000.000 
SHB LP3 zum 31.07.16 
8 J.-Kepler-Schule,  BS, Barrierefrei+ 
Außenanlagen 1.200.000 
SHB/ASW LP3 zum 31.07.16 
9 A.-Bebel-Schule Freiflächensanierung 1.BA 240.000 SHB LP3 zum 31.07.16 
10 H.-Mann-Schule Trockenlegung + 
Grundleitungen 925.000 
SHB LP3 zum 31.07.16 
11 Carl-v on-Linnè-Schule Grundleitungen + Sanitär 600.00 0 SHB LP3 zum 31.07.16 
68.670.000 
6.1. Budget Bund – Maßnahmen zur energetischen Sani erung an Schulen – Förderung  
2016-2018 – Angaben in € 
8
Lfd. 
Nr. Bezeichnung der Maßnahm e Vorhaben 
gesamt Term in  LP 3 
Alle Werte in EUR  
1
(Neuer GS-Schule im Planungsraum  Süd) 
Sanierung Schulgebäude B.-Göring-Str. 2.612.750 abge geben 
2
120. Schule, Energ: Sanierung 
Nutzungserweiterung 3.500.000 04.10.2016 
3 66. Schule, energ. Sanierung Kom arowstr. 2.400.000 0 4.10.2016 
4
Schulgebäude Str. Dösner Weg 27 (ehem . 
Neruda)- Energet. Sanierung 2.551.300 abgegeben 
5
Energet. San., An der Kotsche, 78. Sch., Martinsch. 4.800.000 04.10.2016 
6
energet. San. altes Schulgebäude E.- 
Kästner-Sch. 2.370.000 05.08.2016 
7
energet. Sanierung Diderotstr. (ehem. 
68.Schule) 2.400.000 04.10.2016 
8
Cam pus Grünau Energet. Sanierung 94 
.Schule 1.600.000 abgegeben 
9
Cam pus Grünau Energet. Sanierung M.- 
Klinger-Schule, H1 1.800.000 30.09.2016 
10 Cam pus Grünau Energet. Sporthalle 1.650.000 04.10.2 016 
11 
85. Schule Dach, Fenster, Fassade, 
Trockenlegung 1.600.000 10.08.2016 
12 
F.-A.-Brockhaus-Schule, H2 Dach, Fenster, 
Fassade, Trockenlegung 1.600.000 abgegeben 
28.884.050 
6.2 Budget Sachsen – Maßnahmen zur Kapazitätserweit erung und zum Bestandserhalt –  
Förderung 2017-2020 – Angaben in € 
Anlage 
Maßnahmenübersicht Programm Kreisfreie Städte 2013-2014 und EFRE - Stand 
30.06.2016, Angaben in € 
9
Bezeichnung der Maßnahme 
Alle Werte in EUR  
1
(Neuer GS-Schule im Planungsraum  Süd) 
Sanierung Schulgebäude B.-Göring-Str. 3.384.500 
abgegeben 
2 Schule Liebertwolkwitz Erweiterung Schule 3.400.000 28.10.2016 
3 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA 5.100.000 01.11.2016 
4
Reaktivierung Schulobjekt Opferweg (3- 
zügig) 9.270.000 
abgegeben 
5 66. Schule, innere Sanierung Kom arowstr. 3.600.000 31.01.2017 
6 77. Schule, Kapazitätserweiterung (+ BS) 5.870.000 abgegeben 
7
Schulgebäude Str. Dösner Weg 27 (ehem . 
Neruda) - Innere Sanierung 4.156.150 
abgegeben 
8
An der Kotsche, 78. Sch. Martinsch./ Innere 
San. 7.200.000 
04.10.2016 
9
Neue GS Mitte/Südost (Brüderstr.)+ 
2FeldSPH 17.000.000 
29.11.2016 
10 Haus II E.-Pinkert-Schule 5.000.000 31.08.2016 
11 
Ersatzneubau Schule am  Adler (Rolf-Axen- 
Str.)+SH 16.650.000 
06.12.2016 
12 Schule am  Auwald, Mensa 1.350.000 01.07.2016 
13 
innere Sanierung Diderotstr. (ehem . 
68.Schule) 3.600.000 
04.10.2016 
14 Erweiterung OS Mölkau 5.000.000 28.10.2016 
15 Sanierung Cam pus Grünau 27.365.083 31.01.2017 
16 3-Feldhalle für GY Gorkistr. 4.500.000 13.01.2017 
122.445.733 
Vorhaben 
gesamt 
Lfd. 
Nr. Term in  LP 3 
Stadt Leipzig/Dez. V/51.63 
Anlage 1 
Maßnahmenübersicht Programm Kreisfreie Städte 2013-2014 und EFRE  - Stand 31.05.2016, Angaben in €
lfd. 
Nr. 
Objekt/ Maßnahme Auszahlung 
nach DS V 2440 
Auszahlung 
Stand 31.03.13 
Auszahlung 
Stand 28.02.14 
Auszahlung 
Stand 31.12.14 
Gesamtfinan- 
zierung Stand 
31.05.16 
Einzahlung 
31.05.16 
Eigenmittel Bauende/Baua 
bnahme 
Schlussrech- 
nung 
(außer 
Lph 9) 
1 Gymnasium Süd, Bornaische Str. Einrichtung FUR und 
Brandschutzmaßnahmen 2.060.000,00 2.060.000,00 3.055.950,00 3.055.950,00 3.1 20.950,00 1.190.947,20 1.865.002,80 März 2016 31.10.201 6 
2 W.-Wander-Schule Brandschutzmaßnahmen Haus 1 625.000 ,00 1.012.914,00 1.012.914,00 1.012.914,00 1.012.914,00 405.165,60 607.748,40 21.11.2014 31.12.2016 
3 W.-Hauff-Schule Sporthalle - Erneuerung Sanitärtrakt - 
Umkleiden, Waschen 1.162.000,00 1.162.000,00 1.161.743,00 1.584.700,00 1.5 84.700,00 633.777,20 950.922,80 Febr. 2016 31.12.2016 
4 Gymnasium, Gorkistraße Nachnutzung der Schulgebäude 
Gorkistraße 13.200.000,00 16.520.000,00 16.519.903,63 16.519.903,6 3 18.251.900,00 6.290.491,20 10.229.412,43 Febr. 2017 31 .12.2017 
5 Käthe-Kollwitz-Schule Nachnutzung der Schulgebäude Karl-Vogel- 
Str. 17-19 11.850.000,00 12.916.000,00 12.827.980,00 12.827.980,0 0 12.827.980,00 4.777.406,40 8.050.573,60 Aug. 2016 31.1 2.2016 
6 120. Schule Brandschutztechnische Ertüchtigung 940.0 00,00 980.000,00 979.974,96 979.974,96 979.974,96 390.18 9,98 589.784,98 30.10.2014 31.05.2016 
7 Fr.-Schiller-Schule Ertüchtigung Hofgebäude als Bib liothek 200.000,00 200.000,00 269.966,00 308.268,89 308. 268,89 123.307,56 184.961,33 20.10.2014 30.06.2015 
8 24. Schule Brandschutztechnische Ertüchtigung 500.00 0,00 542.720,00 628.215,97 628.215,97 628.215,97 251.286 ,38 376.929,59 15.11.2014 31.10.2016 
9 H.-C.-Andersen-Schule Brandschutztechnische Ertücht igung 500.000,00 580.657,84 580.657,84 580.657,84 580.65 7,84 232.263,14 348.394,70 30.01.2015 31.10.2016 
10 W.-Hauff-Schule Brandschutztechnische Ertüchtigung 500.000,00 606.419,00 606.418,47 606.418,47 606.418,47 2 42.567,39 363.851,08 31.10.2014 31.05.2016 
11 77. Schule Brandschutztechnische Ertüchtigung 500.0 00,00 577.367,41 Bescheid zurückgegeben 
12 9. Schule Brandschutztechnische Ertüchtigung 500.00 0,00 620.097,00 620.096,26 620.096,26 620.096,26 248.038 ,50 372.057,76 31.10.2014 31.05.2016 
13 Schule Liebertwolkwitz Brandschutztechnische Ertüc htigung 500.000,00 377.087,69 377.087,69 377.087,69 377. 087,69 150.835,08 226.252,61 15.11.2014 31.05.2016 
14 H.-Mann-Schule Brandschutztechnische Ertüchtigung 5 00.000,00 564.000,00 563.198,09 563.198,09 563.198,09 22 4.803,24 338.394,85 15.01.2015 31.10.2016 
15 Chr.-Arnold-Schule Brandschutztechnische Ertüchtig ung 300.000,00 304.355,80 304.355,80 304.355,80 322.355, 80 121.742,32 182.613,48 15.11.2014 31.05.2016 
16 August-Bebel-Schule, Brandschutz Brandschutztechni sche Ertüchtigung 750.000,00 1.097.000,00 1.273.770,00 1.273.770,00 1.273.770,00 509.737,65 764.032,35 15.06.2 015 31.10.2016 
17 74. Schule, Brandschutz Brandschutztechnische Ertü chtigung 500.000,00 574.870,00 962.280,00 962.280,00 962 .280,00 366.912,00 595.368,00 20.04.2015 31.10.2016 
18 
A.-M.-Bach-Schule (ehem. E.-Manet-Schule), Brandschutz Brandschutztechnische Ertüchtigung 500.000,00 521.213 ,07 Bescheid zurückgegeben 
19 Schule Seehausen Brandschutztechnische Ertüchtigun g 300.000,00 305.610,00 305.610,00 305.610,00 305.610,00 122.244,00 183.366,00 20.12.2014 31.05.2016 
20 85. Schule - Brandschutz Brandschutztechnische Ert üchtigung 500.000,00 573.000,00 572.865,89 572.865,89 57 2.865,89 229.146,36 343.719,53 15.11.2014 31.10.2016 
21 91. Schule - Brandschutz Brandschutztechnische Ert üchtigung 500.000,00 589.000,00 588.369,23 588.369,23 58 8.369,23 235.347,69 353.021,54 15.11.2014 31.10.2016 
22 20. Schule Brandschutztechnische Ertüchtigung 500.0 00,00 819.800,00 819.766,00 660.160,00 660.160,00 264.06 4,00 396.096,00 28.02.2015 31.05.2016 
23 Helmholtzschule Brandschutztechnische Ertüchtigung 1.000.000,00 1.472.061,00 1.472.061,00 1.472.061,00 1.4 72.061,00 588.824,40 883.236,60 Aug. 2016 31.12.2016 
24 Schule Paunsdorf Brandschutztechnische Ertüchtigun g 500.000,00 550.690,00 550.690,00 550.690,00 550.690,00 220.276,00 330.414,00 28.02.2015 31.05.2016 
25 P.-Robeson-Schule Brandschutztechnische Ertüchtigu ng 500.000,00 844.700,00 Bescheid zurückgegeben 
26 56. Schule Brandschutztechnische Ertüchtigung 750.0 00,00 1.212.000,00 1.211.782,10 1.211.782,10 1.551.742, 00 595.409,55 727.069,26 Mai 2017 31.12.2017 
27 H.-Pestalozzi-Schule BEH, Brandschutz Brandschutzt echnische Ertüchtigung 750.000,00 928.526,00 928.525,6 4 928.525,64 936.525,64 371.410,26 557.115,38 31.07.2015 31.10.2016 
28 G.-Schumann-Schule, Brandschutz Brandschutztechnis che Ertüchtigung 750.000,00 1.066.028,00 1.066.027,12 1 .066.027,12 1.066.027,12 426.410,85 639.616,27 30.04.20 15 31.10.2016 
29 W.-Heisenberg-Schule Brandschutztechnische Ertüch tigung 1.200.000,00 1.903.000,00 2.352.600,00 2.352.600 ,00 3.865.000,00 941.034,07 1.411.565,93 30.08.2016 30.0 6.2017 
30 Neue Nikolaischule Brandschutztechnische Ertüchtig ung 1.200.000,00 1.272.800,00 1.693.283,98 1.693.283,98 1.520.284,00 608.113,59 1.085.170,39 31.07.2015 31.10.2016 
31 Gym. Engelsdorf, Brandschutz Brandschutztechnische  Ertüchtigung 500.000,00 1.193.000,00 1.192.775,87 1.19 2.775,87 1.172.775,87 477.110,35 715.665,52 28.11.2014 3 1.10.2016 
32 F.-A.-Brockhaus-Schule Brandschutztechnische Ertüc htigung 500.000,00 530.419,28 530.419,28 530.419,28 578. 919,28 212.167,71 318.251,57 30.04.2015 31.10.2016 
33 Lindenhofschule Brandschutztechnische Ertüchtigung 100.000,00 674.537,00 674.537,00 674.537,00 810.037,00 2 69.814,80 404.722,20 31.10.2016 31.12.2016 
34 FÖS LF NST Andromedaweg Brandschutztechnische Ertü chtigung 200.000,00 343.022,23 343.022,23 343.022,23 355 .022,23 137.208,89 205.813,34 30.01.2015 31.05.2015 
35 FS Grünau Brandschutztechnische Ertüchtigung 500.00 0,00 532.100,00 532.099,15 532.099,15 600.099,15 212.839 ,66 319.259,49 31.08.2015 30.06.2015 
36 FÖS LF Engelsdorf, Riesaer Str. Brandschutztechnis che Ertüchtigung 175.000,00 488.000,00 487.463,42 487.4 63,42 532.463,42 194.985,37 292.478,05 31.10.2014 30.06. 2016 
37 Kurt-Biedermann-Schule, FÖS LF Brandschutztechnisc he Ertüchtigung 500.000,00 533.670,00 Bescheid zurückg egeben 
38 Marienbrunner Schule Teilsanierung Schule + Sport halle, 2. BA 1.200.000,00 1.300.000,00 1.199.220,16 1.3 00.000,00 1.300.000,00 479.688,06 820.311,94 28.02.2015 31.10.2015 
39 Fr.-Fröbel-Schule Erneuerung Sanitär 300.000,00 300. 000,00 299.999,00 299.999,00 235.414,21 94.165,68 205.83 3,32 31.10.2014 31.12.2015 
40 A.-Bebel-Schule Dacherneuerung 900.000,00 900.000,00 899.448,00 899.448,00 795.550,66 318.220,26 581.227,74 3 1.07.2015 31.10.2015 
41 K.-Liebknecht-Schule Freifläche + Sanitär 700.000,0 0 700.000,00 699.785,01 699.785,01 589.298,10 235.719,24 464.065,77 28.11.2014 31.12.2014 
42 Chr.-Arnold-Schule Außensportanlagen 200.000,00 200. 000,00 200.000,00 200.000,00 191.004,95 76.401,98 123.59 8,02 31.12.2014 30.06.2015 
43 E.-Pinkert-Schule Fassade und Fenster 986.000,00 986 .000,00 985.850,00 985.850,00 973.850,00 375.885,73 609. 964,27 30.11.2014 31.10.2015 
44 E.-Pinkert-Schule Freifläche 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 209.702,90 8 3.881,16 131.118,84 31.12.2014 30.06.2015 
45 Schule am Adler Freifläche 200.000,00 200.000,00 199.960,00 199.960,00 193.667,55 7 7.431,21 122.528,79 31.12.2014 30.06.2015 
46 39.Schule Freifläche 250.000,00 250.000,00 249.994,37 249.994,37 266.114,87 9 9.997,75 149.996,62 31.12.2014 30.06.2015 
47 Schule Wiederitzsch Freifläche 200.000,00 200.000,00 199.999,39 199.999,39 219.818,15 7 9.999,76 119.999,63 31.12.2014 30.06.2015 
48 20. Schule Sanitär 300.000,00 300.000,00 299.103,45 299.103,45 188.935,32 7 5.528,62 223.574,83 17.10.2014 31.12.2014 
49 Neue Nikolaischule Trockenlegung 330.000,00 330.000, 00 355.379,48 365.000,00 365.000,00 134.641,98 220.737,5 0 31.07.2015 31.12.2015 
50 35. Schule Sportfreifläche 200.000,00 200.000,00 197. 821,32 197.821,32 184.231,32 73.692,53 121.977,19 31.12. 2014 30.06.2015 
51 56. Schule Fenstererneuerung 2. BA 500.000,00 500.00 0,00 500.989,00 500.989,00 500.989,00 198.488,96 300.593 ,40 30.04.2014 31.12.2014 
52 Schule Grünau, FöS LF, Nebenstelle Neugestaltung S pielbereich 200.000,00 157.000,00 154.811,17 154.811,17 174.510,56 61.924,47 92.886,70 31.12.2014 30.06.2015 
53 Schule Grünau, FöS LF Neugestaltung Spielbereich 20 0.000,00 243.000,00 240.392,59 240.392,59 253.214,64 96. 157,04 144.235,55 31.12.2014 30.06.2015 
54 74. Schule Sanierung der äußeren Hülle mit 
Trockenlegung 1.300.000,00 1.800.000,00 1.799.520,00 1.799.520,00 1.7 15.481,03 686.192,41 1.113.327,59 31.03.2015 31.10.2015
55 G.-Scholl-Schule Trockenlegung, Heizungsumbau 450.0 00,00 450.000,00 449.761,94 449.761,94 490.361,94 192.11 8,38 257.643,56 30.11.2014 31.10.2015 
56 35. Schule Trockenlegung 300.000,00 300.000,00 299.79 9,45 299.799,45 222.070,30 88.828,12 210.971,33 31.10.20 14 31.12.2015 
57 K.-Biedermann-Schule, FöZ EH Sanitär, 2. BA+ Grund leitung 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 144. 243,88 57.697,55 152.302,45 31.08.2014 31.12.2014 
0 120. Schule Energetische Sanierung mit 
Nutzungserweiterung 2.850.000,00 2.850.000,00 Antrag zurückgezogen 
58 ehem. CF-Weiße-Schule Reaktivierung Schulgebäude -  Sanierung 3.000.000,00 5.900.000,00 5.898.138,35 5.150 .059,00 5.510.059,00 2.033.623,60 3.116.435,40 Juli 2016 31.12.2016 
59 Br.-Grimm-Schule Brandschutztechnische Ertüchtigun g 500.000,00 533.500,00 533.438,01 Bescheid zurückgegeb en 
60 M.-Klinger-Schule, H1 Brandschutztechnische Ertüch tigung 500.000,00 629.850,53 629.850,53 629.850,53 629.8 50,53 251.940,21 377.910,32 31.03.2015 31.05.2016 
61 Erich-Zeigner-Schule/Flügel 
Weißenfelser Str. 
Sanierung Gebäudeteil Weißenfelserstr. 
zur 2-zügigen Grundschule 3.220.000,00 3.220.000,00 3.223.299,48 3.223.299,48 3.2 23.299,48 1.189.342,40 2.033.957,08 31.12.2014 31.10.20 16 
62 BSZ 12 Robert Blum, 2.+3. BA 2. BA Innere Sanierung 3. BA - äuß. 
Sanierung 0,00 0,00 1.803.969,09 3.646.392,63 4.136.492,63 1.521.2 04,48 2.125.188,15  
Gebäude: Sept. 2016 31.12.2017 
63 Grundschule Liebertwolkwitz Mensa-Neubau für Grund - und Oberschule 0,00 0,00 749.374,08 749.374,08 808.925 ,79 278.149,63 471.224,45 31.12.2015 
64 Grundschule Böhlitz-Ehrenberg Erweiterungsneubau 0 ,00 0,00 2.243.001,00 2.243.001,00 2.438.142,17 873.200, 40 1.369.800,60 30.10.2015 
Summe Programm KfS 65.723.000,00 79.923.015,85 81.804.314,49 82.777.274,9 2 87.119.648,78 32.000.000,00 50.874.292,90 
EFRE 
1 BrandschutzZ 1, AST Dachsstr. Brandschutztechnische  Ertüchtigung 500.000,00 530.000,00 529994,2 529.994,20 528.135,19 211.254,07 318.740,13 15.11.2014 30.04.2015 
2 K.-Heine-Schule, AST Pansastr. Brandschutztechnisch e Ertüchtigung 400.000,00 594.000,00 594696,46 594.696, 46 602.983,66 237.878,58 356.817,88 30.11.2014 30.04.201 5 
3 BrandschutzZ 7 , An der Querbreite Brandschutztechn ische Ertüchtigung 500.000,00 670.000,00 669381,51 669. 381,51 669.178,54 267.335,62 402.045,89 28.02.2015 30.05 .2015 
4 BrandschutzZ 7, Neustädter Str., 
Brandschutz Brandschutztechnische Ertüchtigung 1.300.000,00 1.357 .000,00 1357247,35 1.357.247,35 1.323.010,23 527.471,72 829.775,63 31.03.2015 30.09.2015 
5 BrandschutzZ 12 Robert Blum, 
Brandschutz Brandschutztechnische Ertüchtigung 500.000,00 713.000 ,00 712985,81 712.985,81 712.279,29 276.252,78 436.733,0 3 31.08.2015 30.09.2015 
6 H.-Goldschmidt-Schule Äußere Hülle mit Trockenlegun g 860.000,00 860.000,00 864780,88 864.780,88 899.308,64 3 45.912,35 518.868,53 31.12.2014 29.05.2015 
Summe EFRE 4.060.000,00 4.724.000,00 4.729.086,21 4.729.086,21 4.7 34.895,55 1.866.105,13 2.862.981,08 
Summe 69.783.000,00 87.506.361,13 91.854.544,33 
Mehrbedarf 17.723.361,13 22.071.544,33