Baustellenplanung
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-F-02595-AW-01
Datum: 2026-03-23
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VIII-F-02595-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-F-02595 BSW-Fraktion 
 
 
VIII-F-02595-AW-01 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
Baustellenplanung 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung  schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
Antwort 
 
1. Welche Großveranstaltungen sind der Stadt für den Zeitraum der Sperrung der 
Strecke Goerdelerring-Hauptbahnhof vom 4.7.-16.8. bekannt? Welche sind noch zu 
erwarten? Welche alternativen Fahrtwege dienen der Entlastung in dieser Zeit? 
2. Wie steht die Vollsperrung des Hauptbahnhofareals vom 27.7.-16.8. nach Ansicht 
der Stadt im Verhältnis zum Ende der Sommerferien am 14.8. und den zu 
erwartenden Urlaubsrückkehrern? 
 
01. - 12.07.2026 Leipziger Weinfest auf dem Markt 
03./04.07.2026 Konzert auf dem Gelände An der Tabaksmühle und vor dem 
Völkerschlachtdenkmal („Till-Fest“) 
03./04.07.2026 Klassik Airleben 2026 im Rosental 
18.07.2026 versammlungsrechtlicher Aufzug und Veranstaltung um den CSD 
(Christopher Street Day), unter anderem auf/ über Goethestraße, Augustusplatz, 
Grimmaischer Steinweg, Roßplatz (Innenring), Wilhelm-Leuschner-Platz (Innenring), 
Petersstraße, Markt, Salzgäßchen, Reichsstraße, Am Hallischen Tor und Willy-Brandt-
Platz (Innenring) 
31.07. - 09.08.2026 Leipziger Markt Musik auf dem Markt 
23.07.2026 Abendmarkt auf dem Markt 
24. - 27.07.2026 7. Leipziger Kinderfestival auf dem Augustusplatz 
31.07. - 16.08.2026 Familiensommer auf dem Burgplatz 
10.08. - 20.09.2026 Rollschubahn mit Skylift auf dem Augustusplatz 
 
Die Zusammenstellung der Veranstaltungsübersicht wurde aus den erfassten Anzeigen, 
Anträgen und Informationen der Versammlungs- und Veranstaltungsbehörde sowie der 
Marktamtsübersicht erstellt. Es besteht dennoch keine Gewährleistung der 
Vollständigkeit. Für den Leipzig Triathlon im Bereich Kulkwitzer See am 25.- 26.07.2026 
besteht kein unmittelbarer örtlicher Bezug. 
 
Wegen des allgemein geringeren Verkehrsaufkommens, niedrigeren Fahrgastzahlen und 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
dem Wegfall des Schülerverkehrs werden Baumaßnahmen mit größeren 
Einschränkungen für den Öffentlichen Nahverkehr und auch den motorisierten 
Individualverkehr gezielt in Ferienzeiten gelegt. Der Gleisbau am Hauptbahnhof bedarf 
wegen des Umfangs der Arbeiten einer Bauzeit von mehreren Wochen, daher die 
Ausführung in den Sommerferien. Die LVB haben die Baumaßnahme mit einer weiteren 
umfangreichen Gleisbaumaßnahme in der Georg-Schumann-Straße koordiniert, um 
Streckensperrungen und Umleitungen sowie den SEV für die betroffenen Linien effektiv 
zu nutzen und weitere Einschränkungen auf den betroffenen Linien zu vermeiden. Da 
keine Straßenbahnlinien entfallen, sondern Umleitungen oder Schienenersatzverkehr 
eingerichtet werden, wird es den LVB möglich sein, den Urlauberreiseverkehr während 
und am Ende der Sommerferien trotz Baumaßnahme zu bewältigen. 
 
3. Welche Domino-Effekte sind zu erwarten bei der unvorhergesehenen Verlängerung 
von einzelnen Baustellen im Verlauf des Jahres 2026? 
 
Sind Baumaßnahmen im unmittelbaren Anschluss an Vorhaben geplant, die in 
Abhängigkeit zu einander stehen, etwa, weil die Umleitungsstrecke sonst nicht nutzbar ist 
oder sich Umleitungsströme überschneiden würden, können nachfolgende Maßnahmen 
erst starten, wenn das vorherige Vorhaben abgeschlossen wurde. Um den Baubeginn 
doch noch zu gewährleisten, können Alternativen zur Verkehrsführung oder 
Bauausführung geprüft werden. So könnte es möglich sein, mit einem geringerem 
Sperrumfang zu starten oder mit einem anderen Bauabschnitt.   
 
4. Welche Straßenabschnitte würden wo am ehesten unter Druck geraten, verursacht 
durch welche Baustellen? 
 
Durch das höhere Verkehrsaufkommen auf ausgewiesenen Umleitungsstrecken ist es 
grundsätzlich nicht auszuschließen, dass es zu Einschränkungen bis hin zu 
Stauerscheinungen kommen kann. Durch verkehrsregelnde Maßnahmen wie 
Anpassungen an stationären Lichtsignalanlagen oder den Betrieb temporärer Anlagen 
wird neben der Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen 
Verkehrsraum im Rahmen der Möglichkeiten auch eine Verbesserung des 
Verkehrsflusses auf Umleitungsstrecken erreicht.  
 
Es ist derzeit keine Baumaßnahme größeren Umfangs im unmittelbaren Anschluss an 
das Vorhaben der LVB am Hauptbahnhof geplant, für welche Abhängigkeiten in 
irgendeiner Form bestehen und dessen Beginn bei einem verzögerten Abschluss 
gefährdet wäre.  
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung