26. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und Offenen Freizeittreffs (Stand 30.09.2023)
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-09116
Datum: 2024-01-16
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/6 
 
 
 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-09116 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
 
Betreff: 
26. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und 
Offenen Freizeittreffs (Stand 30.09.2023) 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Stadtentwicklung und Bau  Information zur 
Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie  Information zur 
Kenntnis 
FA Finanzen  Information zur 
Kenntnis 
SBB Mitte  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nordost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Ost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Südost  Information zur 
Kenntnis 
SBB West  Information zur 
Kenntnis 
SBB Südwest  Information zur 
Kenntnis 
SBB Süd  Information zur 
Kenntnis 
SBB Alt-West  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nordwest  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nord  Information zur 
Kenntnis 
Ratsversammlung 24.01.2024 Information zur 
Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der 26. Sachstandsbericht (Stand 30.09.2023) zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und Offenen 
Freizeittreffs wird zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug 
 
Stadt Leipzig 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
1 von 39 in Zusammenstellung
2/6 
 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
X  Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschulen 
(GMS) mit den jeweiligen Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und 
Berufsschulzentren (BSZ).  
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung (HzE) 
sowie Offene Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen x nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
2 von 39 in Zusammenstellung
3/6 
 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
x Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 39 in Zusammenstellung
4/6 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) x keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer x nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben. 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
III.  Strategische Ziele 
 
Strategische Ziele sind aufgrund des Inhalts der Vorlage nicht zutreffend. 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert.  
4 von 39 in Zusammenstellung
5/6 
 
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschule 
(GMS) mit den jeweiligen Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und 
Berufsschulzentren (BSZ).  
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung (HzE) 
sowie Offene Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
2. Ausführliche Darstellung der Information 
 
In Anlehnung an die Schul- und Kitabaustrategie mit Einordnung nach Blöcken bzw. 
Kapazitätserweiterung und -sicherung erfolgt die Sortierung der Baumaßnahmen in den 
Anlagen. Die Anlagen werden zudem nach Objektnutzung wie folgt untergliedert:  
 
 a) für Schulbau  
 b) für Kita, HzE sowie OFT  
 
In Anlage 0 wird die Anlagenübersicht mit Turnus der Berichterstattung dargestellt. Die 
Anlagenstruktur und die Zeiträume der Berichterstattung zu den einzelnen Anlagen wurde 
mit Anpassung des 23. Sachstandsberichts (VII-Ifo-08035) abgestimmt.  
 
Auf die ausführlichen Erläuterungen zum Vorbereitungs- und Umsetzungsstand der 
Sofortschulen (VI-DS-05899-NF-21) wird verzichtet. Die Berichterstattung der bereits im Bau 
befindlichen Maßnahmen (Gymnasium Wiederitzsch in der Messe-Allee sowie Gymnasium 
„Prager Spitze“ in der Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße) sind in den 
vorhandenen Anlagen zur Terminübersicht und den Finanzdaten enthalten. 
  
Detaillierte Information zu den Anlagen   
 
Anlagen 1a und 1b Terminübersicht  
 
In den Anlagen „Terminübersicht Schulbau“ (Anlage 1a) und „Terminübersicht 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs“ (Anlage 1b) werden sowohl 
geplante als auch in Realisierung befindliche Baumaßnahmen mit den jeweiligen 
Projektständen abgebildet. Für eine bessere Prognose und Übersichtlichkeit wurden 
zusätzliche Spalten mit Informationen ergänzt.  
 
Die Einschätzung der Verwaltung wird mit einem Ampelsystem hinterlegt, welches  
keine Terminverschiebung (grün), unkritische Terminverschiebungen (gelb) oder kritische 
Terminverschiebungen (rot) im Planungs- oder Bauprozess bei den einzelnen Vorhaben 
anzeigt.  
 
Anlagen 2a und 2b Finanzdaten 
 
In den jeweiligen Anlagen „Finanzdaten“ werden die aktuellen Beschlüsse einschließlich der 
mit dem jeweiligen Beschluss bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, 
Zuschüsse) und bestätigte Änderungen zu Mehrkosten getrennt nach Schulbau (Anlage 2a) 
und Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs (Anlage 2b) dargestellt.  
 
Über die Mehrkosten und Mittelumwidmungen, die sich aus der Entscheidungsbefugnis des 
Oberbürgermeisters gemäß § 21 der Hauptsatzung (VII-DS-06361-NF-04 vom 15.12.2022) 
ergeben wird ergänzend auf die Anlagen 3a bzw. 3b verwiesen.  
 
5 von 39 in Zusammenstellung
6/6 
 
Sämtliche Beträge werden inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen. 
 
Anlagen 3a und 3b Übersicht unterjährige Mittelumwidmungen  
 
Unterjährige Mittelumwidmungen gemäß folgenden Gesetzesgrundlagen 
 
- § 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (über-/außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen) 
- § 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
- § 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Aufwendungen, Auszahlungen, 
Verpflichtungsermächtigungen)  
 
werden, getrennt nach Schulbau (Anlage 3a) bzw. Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, 
Offene Freizeittreffs (Anlage 3b) ausgewiesen. Die Berichterstattung erfolgt entsprechend 
den Regelungen zu Wertgrenzen der Hauptsatzung. Dabei werden Mehrkosten aus 
Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind. 
 
Anlagen 4a und 4b Erläuterung risikobehafteter Vorhaben  
 
Die Anlage 4 enthält eine Kurzerläuterung der risikobehafteten Vorhaben aufgrund kritischer 
Terminverschiebungen. Ziel der Verwaltung ist es, bei kritischen Terminverschiebungen 
zeitnah Gegensteuerungsmaßnahmen zu erarbeiten, umzusetzen und darüber in folgenden 
Berichten zu informieren.  
 
Risikobehaftete Schulbauvorhaben sind in Anlage 4a dargestellt. Risikobehaftete 
Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung und Offene Freizeittreffs liegen zum jetzigen Bericht 
nicht vor. 
 
Anlage/n 
0 Anlage 0 - Anlagenübersicht (öffentlich) 
 
1 Anlage 1a - Terminübersicht Schulbaumaßnahmen (öffentlich) 
 
2 Anlage 1b - Terminübersicht Kita, HzE, OFT (öffentlich) 
 
3 Anlage 2a - Finanzdaten Schulbaumaßnahmen (öffentlich) 
 
4 Anlage 2b - Finanzdaten Kita, HzE, OFT (öffentlich) 
 
5 Anlage 3a - Mittelumwidmungen Schulbau (öffentlich) 
 
6 Anlage 3b - Mittelumwidmungen Kita, HzE, OFT (öffentlich) 
 
7 Anlage 4a - Erläuterung risikobehaftete Vorhaben Schulbau (öffentlich) 
 
 
6 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita Anlagenübersicht Anlage 0
zu VII-Ifo-09116
Anlagen ab 23. Sachstandsbericht Berichtsturnus
Anlage 1 a Terminübersicht Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 2 a Finanzdaten Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 3 a Mittelumwidmung Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 4 a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 5 Kapazitäten Schulen Schulen 30.06. jährlich
Anlage 6 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, HzE, OFT
Anlage 7 a Baukostenvergleiche Schulen 31.12. jährlich
b Kita, HzE, OFT
Anlage 8 Beschluss- und Kostenübersicht realisierter SchulbaumaßnahmenSchulen 31.12. jährlich
Berichterstattung zum Umsetzungsstand 
des Jahresvorhabenplan (Werterhaltung)
1/1
7 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
1 670 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule an der Witzlebe nstraße GS Neubau 2030 1 A 12.2023 06.2026 06.2027 06.2027 07 .2030 07.2030 - -
2 868 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule an der Witzlebenstraße 
(SH) SH, GS Neubau 2030 1 A 12.2023 06.2026 06.2027 06.2027 07.20 30 07.2030 - -
3 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sani erung 2033 1 B 06.2027 08.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.20 33 - -
4 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanie rung 2036 1 C 06.2030 05.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.203 6 - -
5 873 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule (SH) SH , GS Snierung 2036 1 C 06.2030 05.2032 06.2033 06.2033 07.20 36 07.2036 - -
6 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule (1. BA) GY Er weiterung 2028 2 A 08.2022 09.2024 04.2025 04.2025 07.2028 0 7.2028 VII-DS-07433 -
7 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule (Interim) GY Interim 2028 2 B 06.2026 07.2026 07.2027 07.2027 07.2028 07.2028 - -
8 712 Nordplatz 13 Leibnizschule (2.BA) GY Sanierung 2031 2 C 08.2022 09.2024 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 VII-DS- 07433 -
9 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel -Straße GS Neubau 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 11 .2024 12.2024 VI-DS-06977 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
10 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 
(SH) SH, GS Neubau 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 11.20 24 12.2024 VI-DS-06977 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
11 19 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule GMS Sanierung 2029 3 B 03.2023 10.2025 09.2026 09.2026 08.2029 08.2029 VII -DS-08026 -
12 869 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule (SH) SH, GM S Sanierung 2029 3 B 03.2023 10.2025 09.2026 09.2026 08.2029 08.2029 VII-DS-08026 -
13 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanieru ng 2032 3 C 06.2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
14 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung 2035 3 D 06 .2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
15 168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau 20 33 3 DD 09.2028 08.2030 09.2031 09.2031 08.2033 08.2033 - -
16 110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS Erweiterung 2022 4 A 04.2017 06.2018 10.2020 10.20 20 03.2022 08.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031 
17 508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS Sanierung 2022 4 AA 01.2020 02.2021 03.2021 03.202 1 08.2022 08.2023 VI-DS-00755 VII-DS-02035 
18 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS San ierung 2025 4 B 12.2020 07.2022 05.2023 09.2023 11.2025 07.2026 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06985 
19 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule an der Paul-Gruner -Straße GS Sanierung 2031 4 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.202 8 07.2031 07.2031 VI-DS-00755 -
20 48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstra ße OS Reaktivierung 2023 5 A 09.2018 06.2018 04.2020 07.2020 08.2023 10.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-03 
21 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neubau 2025 5 AA 07.2021 04.2023 11.2023 11.2023 02.2025 02. 2025 VII-DS-02822 VII-DS-08025 
22 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2028 5 B 07.2021 02.2024 01.2025 01.2025 06.2028 06.2028 VII-DS- 02822 -
23 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanieru ng 2031 5 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 06.2031 06.2031 - -
24 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung 2034 5 D 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 06.2034 06.2034 - -
25 703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS Neubau 2036 5 E 06.2031 07.2033 08.2034 08.2034 07.20 36 07.2036 - -
26 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straß e GS Neubau 2026 6 A 05.2020 01.2023 04.2024 08.2023 08.2026 10.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498 
Stand: 24.10.2023 
08:36 Uhr 1/8 
8 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
27 879 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße 
(SH) SH, GS Neubau 2026 6 A 05.2020 01.2023 04.2024 04.2024 08.20 26 10.2026 
28 68 Rosenowstraße 56 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule (H2 ) BSZ Sanierung 2029 6 B 11.2023 11.2025 02.2027 02.2027 03.2 029 03.2029 VII-DS-08972 -
29 867 Rosenowstraße 56 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule (S H) SH, BSZ Sanierung 2029 6 B 11.2023 11.2025 02.2027 02.202 7 03.2029 03.2029 VII-DS-08972 -
30 72 Kohlgartenstraße 58 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule 
(interim) BSZ Sanierung 2030 6 C 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.20 30 06.2030 - -
31 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karls ruher Straße GS Neubau 2026 7 A 06.2022 02.2024 07.2024 07.2 024 07.2026 07.2026 VII-DS-07086 -
32 870 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karlsruher Straße 
(SH) SH, GS Neubau 2026 7 A 06.2022 02.2024 07.2024 07.2024 07.20 26 07.2026 VII-DS-07086 -
33 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung 2030 7 B 0 6.2024 06.2025 06.2027 06.2027 06.2030 06.2030 - -
34 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH) SH, GS Neu bau 2030 7 B 06.2024 06.2026 06.2027 06.2027 06.2030 06.2030 - -
35 681 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule G S Sanierung 2033 7 C 06.2027 06.2028 06.2030 06.2030 06.2033 06.2033 - -
36 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau 2025 8 A 01.2019 04.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12 .2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
37 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Ne ubau 2025 8 A 01.2019 02.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12.202 5 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
38 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2030 8 B 06.20 24 06.2026 06.2027 06.2027 06.2030 06.2030 - -
39 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanier ung 2023 9 A 11.2019 07.2021 11.2021 01.2022 12.2023 07.2024 VII-DS-00402 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
40 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 2028 9 B 10.2022 08.2024 06.2025 06.2025 06.2028 06.2028 VII -DS-07445 -
41 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz (SH) SH, GS Sanierung 2028 9 B 10.2022 08.2024 06.2025 06.2025 06.2028 0 6.2028 - -
42 874 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule GS Sa nierung 2031 9 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 06.2031 06. 2031 
43 509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG Neubau 2022 10 A 08.2017 05.2018 05.2019 05.2019 07.2022 05.2023 - § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
44 47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße (OS) OS Erweite rung 2022 10 A 08.2017 03.2018 03.2019 03.2019 07.2022 02.2023 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
45 505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau 2022 10 A 08.2017 06.2019 06.2020 06.2020 07.2022 04.2023 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
46 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF Sanierung 2023 10 A 08.2018 11.2021 05.2023 09.2023 07.2023 04.2024 - VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
47 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau 2023 10 A 10.2020 11.2021 04.2022 04.2022 08.2023 03.2024 VII-DS-01531 VII-DS-06311 
48 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße (GY) GY Neubau 2 023 10 AA 01.2019 10.2019 11.2020 10.2020 12.2023 01.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
49 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung 2024 10 B 09.2019 11.2021 02.2023 04.2023 07.2024 07.2025 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
50 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sa nierung 2026 10 C 09.2019 11.2021 11.2024 06.2025 07.2026 07.2027 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
51 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Ne ubau 2028 10 D 03.2020 06.2023 06.2025 08.2025 06.2028 06.2028 VII-DS-00935 -
52 779 Uhlandstraße 28 neue Schule Georg-Schwarz- 
Straße (OS ab 2025) OS Umnutzung 2026 11 A 09.2023 07.2025 07.2025 07.2026 07.2026 - VII-DS-08642 
Stand: 24.10.2023 
08:36 Uhr 2/8 
9 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
53 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 202 5 11 B 06.2023 02.2022 08.2022 08.2022 02.2025 04.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
54 553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule GS Sanierung 20 31 11 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 06.2031 06.2031 - -
55 494 Torgauer Platz (o. HNr.) Schule am Torgauer Pla tz GMS Neubau 2031 12 A 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 07.20 31 07.2031 - -
56 876 Torgauer Platz (o. HNr.) Schule am Torgauer Pla tz (SH) SH, GMS Neubau 2031 12 A 06.2025 06.2027 06.2028 06. 2028 07.2031 07.2031 
57 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung 20 34 12 B 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 06.2034 06.2034 - -
58 791 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule 
(Interim) GS Interim 2028 13 A 06.2024 07.2024 07.2025 07.2025 06.2028 06.2028 - -
59 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanieru ng 2029 13 B 07.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2029 06.2029 - -
60 305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranu sstraße GMS Neubau 2029 14 A 02.2024 06.2025 06.2026 06.2026 06.2029 06.2029 - -
61 871 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranu sstraße (SH) SH, GMS Neubau 2029 14 A 02.2024 06.2025 06.20 26 06.2026 06.2029 06.2029 - -
62 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung 2031 14 B 06.2 025 06.2024 06.2028 06.2028 06.2031 06.2031 - -
63 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule (Interim ) FÖS Interim 2027 15 A 09.2023 05.2025 02.2026 02.2026 05.20 27 05.2027 VII-DS-08807 -
64 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanier ung 2029 15 B 09.2023 02.2026 07.2027 07.2027 11.2029 11.202 9 VII-DS-08807 -
65 314 Garskestraße 21 90. Schule GS Sanierung 2032 15 C 08. 2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
66 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Hans-Beimler-Straße GS Neubau 2026 16 A 03. 2022 12.2023 07.2024 07.2024 08.2026 08.2026 VII-DS-06864 -
67 565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule 
(Erweiterung) GY Erweiterung 2031 16 B 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07. 2031 07.2031 - -
68 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau 2024 17 A 07.2021 10.2021 02.2022 02.2022 08. 2024 10.2024 VII-DS-02831 VII-DS-06310- 
DS-03 
69 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS N eubau 2026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 03.2023 06.2026 06.2 026 VII-DS-02831 VII-DS-07385 
70 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau 2026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 03.2023 06. 2026 06.2026 VII-DS-02831 VII-DS-07385 
71 701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY Interim 2022 18 A 12.2021 01.2022 01.2022 07.2022 12.2022 - VII-DS-02805 
72 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierun g 2024 18 B 07.2021 06.2022 06.2022 03.2024 03.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
73 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS E rweiterung 2028 19 A 01.2021 03.2024 08.2025 08.2025 08.202 8 08.2028 VII-DS-01933- 
DS-03 -
74 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS S anierung 2028 19 B 01.2021 03.2024 08.2025 08.2025 08.2028 0 8.2028 VII-DS-01933- 
DS-03 -
75 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. B A) SH, OS Neubau 2029 19 C 01.2021 07.2026 08.2027 08.2027 07 .2029 07.2029 VII-DS-01933 -
76 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (Inter im) GS Interim 2025 20 A 06.2023 09.2024 09.2024 02.2025 02.2025 - VII-DS-08539 
77 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanie rung 2027 20 B 05.2020 06.2023 03.2025 03.2025 06.2027 06.20 27 VII-DS-00944 VII-DS-08539 
78 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH , GS Neubau 2029 20 C 05.2020 08.2025 07.2027 07.2027 07.202 9 07.2029 VII-DS-00944 -
Stand: 24.10.2023 
08:36 Uhr 3/8 
10 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
79 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Interim) GY Interim 2025 21 A 06.2021 04.2024 02.2025 02.2025 06.2025 06.2025 VI-DS-02633 -
80 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Haus 1) GY Sanierung 2027 21 B 06.2021 04.2024 11.2024 02.2025 08.2027 08.2027 VI-DS-02633 -
81 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(SH) SH, GY Neubau 2029 21 C 01.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2 029 07.2029 - -
82 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (I nterim) GY Interim 2030 22 A 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 06.2030 06.2030 - -
83 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
(Außenstelle) GY Umbau 2029 22 B 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2029 07 .2029 - -
84 795 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schu le (Interim) GS Interim 2028 23 A 10.2023 07.2025 08.2026 08 .2026 07.2028 07.2028 - -
85 10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schul e (Haus II) GS Sanierung 2029 23 B 10.2023 07.2025 08.2026 0 8.2026 07.2029 07.2029 - -
86 777 Hohe Straße 19 Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau 2027 24 A 06.2022 07.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03. 2027 VII-DS-07088 -
87 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße (SH ) SH, OS Neubau 2029 24 B 08.2024 12.2026 03.2027 03.2027 07. 2029 07.2029 - -
88 796 Hillerstraße 7 Thomasschule (SH) SH, GY Neubau 202 9 24 C 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2029 07.2029 - -
89 127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung (inn.) 2021 x 02.2016 05.2018 05.2019 05.2019 01.2021 01.2021 VI-DS-02 076 VI-DS-06378- 
DS-05 
90 102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, G S Neubau 2021 x 09.2016 03.2019 04.2020 04.2020 08.2021 01.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
91 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenbe rg GS Erweiterung 2021 x 10.2016 06.2018 03.2020 03.2020 09.2021 01.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
92 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 2021 x 11.2016 01.2019 01.2020 02.2021 10.2021 02.2023 VI-DS-02076 VI-DS-06378- 
DS-05 
93 113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS E rweiterung 2022 x 09.2017 06.2018 10.2020 10.2020 08.2022 08.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-01029- 
DS-01 
94 664 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterun g 2023 x 01.2022 04.2022 04.2022 04.2023 04.2023 - VII-DS-06519- 
DS-02 
95 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) S H, GY Neubau 2023 x 08.2018 12.2020 10.2021 02.2021 07.2023 04.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
96 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2023 x 09.2018 08.2018 08.2019 04.2020 08.2023 09.2023 VI-DS-02076 VI-DS-06378- 
DS-05 
97 91 Philipp-Rosenthal-Straße 61- 
63 Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 x 11.2018 12.2021 01.2022 01.2022 10.2023 12.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
98 690 Philipp-Rosenthal-Straße 61- 
63 Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau 2023 x 11.2018 12.2021 01.2022 01.2022 10.2023 02.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
99 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 2023 x 01.2018 07.2020 07.2021 07.2021 11.2023 11.2023 VI-DS-02 076 VI-DS-06378- 
DS-05 
100 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH) SH, GS Sanierung 2024 x 03.2022 03.2023 02.2024 05.2024 02.2025 - VII-DS-07306 
101 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) G Y Neubau 2024 x 06.2018 10.2021 08.2022 08.2022 06.2024 06.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-06169- 
DS-01 
102 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf G S Erweiterung 2024 x 04.2020 10.2022 03.2023 03.2023 07.2024 07.2024 VI-DS-06442- 
DS-02 VII-DS-07520 
103 501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau 202 4 x 10.2019 03.2022 01.2023 02.2023 11.2024 06.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06738 
104 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule (S H) SH, GS Sanierung 2025 x 04.2023 01.2024 06.2024 01.2025 07.2025 - VII-DS-07989 
Stand: 24.10.2023 
08:36 Uhr 4/8 
11 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
105 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnut zung 2025 x 06.2018 07.2021 04.2022 05.2022 02.2025 02.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-01824- 
DS-02 
106 108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) S H, OS Neubau 2025 x 07.2020 10.2022 06.2023 06.2023 06.2025 06.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-07447 
107 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau 2025 x 10.2019 03.2022 10.2022 02.2023 06.2025 06.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06740 
108 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (Interim) GY Erweiterung 2025 x 01.2023 02.2024 08.2024 08.2024 08.2025 08.2025 VII-DS-0 7895 -
109 800 Bästleinstraße 14 20. Schule (Interim) OS Interi m 2025 x 01.2023 02.2024 08.2024 08.2024 08.2025 08.2025 VII-DS-0 7895 -
110 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterun g 2027 x 03.2019 09.2023 03.2025 03.2025 02.2027 02.2027 VII-DS-0 2297 VII-DS-08515- 
NF-02 
111 798 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 2027 x 07.2024 07.2025 07.2025 07.2027 07.2027 - -
112 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS N eubau 2027 x 08.2022 01.2024 07.2025 07.2025 07.2027 07.2027 VII-DS-0 6741 -
113 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanieru ng 2028 x 04.2022 05.2024 08.2025 08.2025 07.2028 07.2028 VII-DS-0 7084 -
114 117 Pestalozzistraße 39/41 Heinrich-Pestalozzi-Sch ule OS Umnutzung 2028 x 12.2023 07.2025 08.2026 08.2026 07.2028 07.2028 - -
115 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße O S Neubau 2028 x 12.2022 11.2024 08.2025 08.2025 07.2028 07.2028 VII-DS-0 7446 -
116 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße (SH) SH, OS Neubau 2028 x 12.2022 11.2024 08.2025 08.2025 07.2028 07.2028 
117 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY U mbau 2028 x 11.2022 06.2026 01.2026 06.2027 12.2028 06.2030 VII-DS-07444 -
118 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion 
(Parkplatz Arena 2) GS Neubau 2029 x 02.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2029 06.2029 - -
119 174 Lumumbastraße 4 Schule an der Lumumbastraße FÖS Umbau 2029 x 12.2023 06.2025 07.2026 07.2026 07.2029 07.2029 - -
120 753 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) 205. Schule OS Neubau 2029 x 02.2024 07.2025 07.2026 07.2026 07.2029 07.2029 - -
121 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (SH) SH, GY Neubau 2029 x 01.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2029 07.2029 - -
122 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurt her Straße FÖS Umbau 2029 x 09.2023 02.2026 07.2027 07.2027 12.2029 12.2029 VII-DS-0 8806 -
123 391 Andromedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS Reakt ivierung 2030 x 07.2023 05.2026 09.2027 09.2027 03.2030 03.2030 VII-DS-0 8512 -
124 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung (inn.) 2030 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2030 07.2030 - -
125 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-St ahmeln GS Neubau 2030 X 03.2024 07.2026 07.2027 07.2027 07.2030 07.2030 - -
126 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau 2030 x 10.2023 06.2026 06.2027 06.2027 07.2030 07.2030 - -
127 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max-Klinger- 
Schule (SH) SH Neubau 2030 x 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2030 07.2030 - -
128 173 Dachsstraße 1 BSZ 1 - Wirtschaft und Verwaltung 
(SH - Außenstelle) SH, BSZ Neubau 2030 x 08.2025 08.2026 07.2028 07.2028 07.2030 07.2030 - -
129 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau 2030 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2030 07.2030 - -
130 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freilad ebahnhof GMS Neubau 2031 x 06.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
Stand: 24.10.2023 
08:36 Uhr 5/8 
12 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
131 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 2031 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
132 199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neub au 2031 x 08.2025 08.2026 08.2027 08.2027 07.2031 07.2031 - -
133 337 Döbelner Straße (o. HNr.) Schule an der Döbeln er Straße GS Neubau 2031 x 08.2025 08.2026 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
134 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule am Bahnbo gen Leutzsch GY Neubau 2031 x 07.2025 07.2026 08.2027 08.2027 07.2031 07.2031 - -
135 804 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Schule am Jahrtaus endfeld OS Neubau 2031 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
136 875 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freilad ebahnhof (SH) SH, GMS Neubau 2031 x 06.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 
137 21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH ) SH, GS Neubau 2031 x 08.2026 07.2028 07.2029 07.2029 07.2031 07.2031 - -
138 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule (SH) SH, GS Neub au 2031 x 08.2026 07.2028 07.2029 07.2029 07.2031 07.2031 - -
139 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehba cher Straße GS Neubau 2032 x 08.2026 07.2028 08.2029 08.2029 07.2032 07.2032 - -
140 162 Bremer Straße (o. HNr.) Schule an der Bremer S traße GY, SH Neubau 2032 x 08.2026 08.2027 08.2029 08.2029 07.2032 07.2032 - -
141 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule (SH) SH, GY Neu bau 2032 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2032 07.2032 - -
142 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule (BSZ) BSZ Sanie rung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
143 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanieru ng 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
144 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Anderse n-Schule GS Sanierung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
145 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung (inn .) 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
146 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 
147 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung 20 33 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2033 07.2033 - -
148 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Erw eiterung 2033 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2033 07.2033 - -
149 808 Am Angerteich 2 Geschwister-Schule-Schule OS San ierung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
150 279 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ S anierung (inn.) 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
151 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
152 402 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule GS E rweiterung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
153 552 Wincklerstraße 3-5 8. Schule GS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
154 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
155 816 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf G S Sanierung (inn.) 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
156 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
Stand: 24.10.2023 
08:36 Uhr 6/8 
13 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
157 665 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY S anierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
158 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
159 814 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Sanierung (inn .) 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
160 815 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung (inn.) 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
161 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
162 805 Bästleinstraße 14 20. Schule (SH) SH, OS Neubau 2 034 x 08.2029 07.2031 07.2032 07.2032 07.2034 07.2034 - -
163 797 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH- 
Neubau) SH, GS Neubau x - -
164 114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweite rung 2021 07.2016 06.2018 01.2020 01.2020 06.2021 12.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
165 782 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf ( Interim) GY Interim 2022 04.2022 06.2022 06.2022 10.2022 01.2023 - VII-DS-07120- 
DS-01 
166 697 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung 2023 04.2021 04.2022 04.2022 02.2023 08.2023 - § 22 (2) Nr. 9b 
167 695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 
(energ.) 2023 11.2021 04.2023 05.2023 12.2023 12.2023 - VII-DS-06312 
168 56 Annemarie-Renger-Straße 19 Schule Hauptbahnhof- Westseite GY Neubau 2024 07.2019 06.2020 02.2022 02.2022 06.2024 08.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 
§ 21 (2) Nr. 10 
Hauptsatzung 
169 862 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH - Interi m) SH, GS Neubau 2024 09.2023 06.2024 06.2024 - -
170 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf ( Interim) GS Interim 2024 06.2020 12.2023 03.2024 06.2024 10.2024 07.2025 VII-DS-01443 -
171 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (Interim) G S Interim 2025 03.2019 09.2023 05.2024 05.2024 01.2025 01.2025 VII-DS-02 297 VII-DS-08515- 
NF-02 
172 820 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ Sanierung 
(energ.) 2026 01.2023 08.2024 08.2025 08.2025 08.2026 08.2026 VII-DS-07 893 -
173 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS E rweiterung 2027 06.2020 12.2023 06.2024 09.2025 03.2027 07.2027 VII-DS-01443 -
174 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS S anierung 2027 06.2020 12.2023 06.2024 09.2025 03.2027 07.2027 VII-DS-01443 -
175 711 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung 2035 08.2030 07.2032 07.2033 07.2033 07.2035 07.2035 - -
176 495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhalt efläche) GS Neubau - -
177 164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neu bau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
178 878 Friesenstraße 6 Schule an der Friesenstraße (S H) SH, GY Sanierung 
Stand: 24.10.2023 
08:36 Uhr 7/8 
14 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Berufsschulzentrum 
Stand: 24.10.2023 
08:36 Uhr 8/8 
15 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
KIndertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neuba u 2027 1 A 03.2023 01.2025 09.2025 09.2025 06.2027 06.2027 VII-DS-00736- 
DS-01 -
2 755 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Inter im 2028 1 B 02.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
3 534 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Neuba u 2028 1 BB 02.2024 12.2025 12.2026 12.2026 06.2028 06.2028 - -
4 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung 2 028 1 C 07.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
5 776 Poserstraße 55/55a Kita "Spatzennest" Kita Sanieru ng 2033 1 D 07.2028 06.2030 07.2031 07.2031 06.2033 06.2033 - -
6 821 Berthold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sa nierung (inn.) 2035 1 E 07.2030 06.2032 06.2033 06.2033 06. 2035 06.2035 - -
7 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanieru ng (inn.) 2037 1 F 07.2032 06.2034 07.2035 07.2035 06.2037 0 6.2037 - -
8 823 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita (Interim) Kita Inter im 2026 2 A 07.2023 10.2024 07.2025 07.2025 08.2026 08.2026 V II-DS-08511 -
9 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung (inn.) 2028 2 B 07.2023 10.2025 12.2026 12.2026 0 6.2028 06.2028 VII-DS-08511 -
10 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita S anierung (inn.) 2029 2 C 07.2024 06.2026 07.2027 07.2027 06 .2029 06.2029 - -
11 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierun g (inn.) 2031 2 D 07.2026 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06 .2031 - -
12 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kit a Neubau 2026 3 A 07.2021 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06. 2026 - -
13 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung 202 8 3 B 02.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
14 468 Hermann-Liebmann-Straße 99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung (inn.) 2030 3 C 07.2025 06.2027 06.2028 06.2 028 06.2030 06.2030 - -
15 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita S anierung 2032 3 D 07.2027 06.2029 07.2030 07.2030 06.2032 06 .2032 - -
16 827 Engelsdorfer Straße 279 Kita "Flohkiste" Kita San ierung (inn.) 2036 3 F 07.2031 06.2033 07.2034 07.2034 06.2 036 06.2036 - -
17 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neu bau 2024 4 A 02.2021 01.2023 06.2023 06.2023 09.2024 09.2024 VII-DS-02416 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
18 224 Weißdornstraße 2-2a Kita "Igelnest" Kita Sanierun g 2027 4 B 01.2024 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 - -
19 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sani erung 2029 4 C 06.2026 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.20 29 - -
20 223 Ringstraße 213-215 Kita "Rasselbande" Kita Sanier ung 2031 4 D 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
21 220 Breisgaustraße 21a Kita "Häschengrube" Kita Sanie rung (inn.) 2033 4 E 06.2029 07.2030 07.2031 07.2031 06.203 3 06.2033 - -
22 829 Breisgaustraße 21 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE S anierung (inn.) 2033 4 EE 06.2029 06.2030 07.2031 07.2031 0 6.2033 06.2033 - -
23 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanier ung (inn.) 2035 4 F 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 06.2035 06.2035 - -
24 830 Königsteinstraße 72 Kita Kita Sanierung (inn.) 203 7 4 G 06.2031 06.2034 07.2035 07.2035 06.2037 06.2037 - -
25 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" K ita Sanierung (inn.) 2039 4 H 06.2035 06.2036 06.2037 06.20 37 06.2039 06.2039 - -
26 832 Grünauer Allee 18a Kita "Karussell" Kita Sanierun g 2041 4 I 06.2037 06.2038 07.2039 07.2039 06.2041 06.2041 - -Stand: 20.10.2023 
12:51 Uhr 1/5 
16 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
KIndertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
27 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung 2043 4 J 06.2037 06.2040 06.2041 06.2041 06.2043 06.2043 - -
28 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung  (inn.) 2045 4 K 06.2041 06.2042 07.2043 07.2043 06.2045 06. 2045 - -
29 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" Kita Sanier ung (inn.) 2047 4 L 06.2041 06.2044 06.2045 06.2045 06.2047 06.2047 - -
30 754 Hans-Beimler-Straße 17 Kita (Interim) Kita Neubau 2025 5 A 10.2023 08.2024 05.2025 05.2025 11.2025 11.2025 VII -DS-08971 -
31 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kita Kita Sanierung 2027 5 B 1 0.2023 06.2025 01.2026 01.2026 12.2027 12.2027 VII-DS-089 71 -
32 774 Friedrich-Bosse-Straße 87a Kita "Villa am Auens ee" Kita Sanierung (inn.) 2029 5 C 06.2025 06.2026 07.2027 0 7.2027 06.2029 06.2029 - -
33 835 Bremer Weg 17 Kita "Wiederitzscher Spielkiste" K ita Sanierung 2031 5 D 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.20 31 06.2031 - -
34 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau 202 5 6 A 03.2021 02.2023 04.2024 04.2024 05.2025 06.2026 VII-DS-01311 -
35 770 Jörgen-Schmidtchen-Weg 6 Waldorfkindergarten Kit a Sanierung 2028 6 B 02.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
36 771 Yorkstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung 2030 6 C 06 .2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.2030 06.2030 - -
37 772 Wurzner Straße 122 Integrative BBW-Kindertagess tätte Kita Sanierung 2032 6 D 06.2028 06.2029 07.2030 07.203 0 06.2032 06.2032 - -
38 836 Schützstraße 2 Integrative BBW-Kindertagesstätt e Kita Sanierung 2034 6 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06. 2034 06.2034 - -
39 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sa nierung 2036 6 F 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06. 2036 - -
40 838 Thünenstraße 2 Kita "Thünenstraße" Kita Sanierung  (inn.) 2038 6 G 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 06.2038 06. 2038 - -
41 488 Täubchenweg 30 Kita "Projekt Kinder stärken" Kit a Sanierung (inn.) 2040 6 J 07.2035 06.2037 07.2038 07.2038 06.2040 06.2040 - -
42 626 Robert-Koch-Straße (o. HNr) Kindertagesstätte ( Interim) Kita Interim 7 A 12.2023 - -
43 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrationseinrichtung K ita Sanierung 2028 7 B 03.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.20 28 06.2028 - -
44 763 Am langen Felde 8 Kita "Schatzkiste" Kita Sanieru ng 2030 7 C 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.2030 06.2030 - -
45 479 Rathenaustraße 21 Kita Kita Sanierung 2032 7 D 06.202 8 06.2029 07.2030 07.2030 06.2032 06.2032 - -
46 840 Schröderstraße 1 BBW-Kita "Burghausen" Kita Sanie rung 2034 7 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.2034 06.203 4 - -
47 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 
5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung 2036 7 F 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.2036 - -
48 543 Mothesstraße 2 Kita "Kitamo" Kita Sanierung 2026 8 A 12.2020 10.2023 04.2024 02.2025 02.2026 04.2027 VII-DS-01936 -
49 769 Jörgen-Schmidtchen-Weg 4 Kita "Kinderhaus Nasew eis" Kita Sanierung 2028 8 B 01.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
50 767 Hannoversche Straße 50 Fröbel-Kinderkrippe 
"Entdeckerland" Kita Sanierung 2030 8 C 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.2 030 06.2030 - -
51 768 Hannoversche Straße 52 Fröbel-Kindergarten "Riesen- und 
Zwergenland" Kita Sanierung 2032 8 D 06.2028 06.2029 07.2030 07.2030 06.2 032 06.2032 - -
52 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" K ita Sanierung 2034 8 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.20 34 06.2034 - -
Stand: 20.10.2023 
12:51 Uhr 2/5 
17 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
KIndertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
53 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung 2037 8 F 06.2033 06.2034 07.2035 07.2035 06.2 037 06.2037 - -
54 636 Hohe Straße 19 Kita Kita Neubau 2027 9 A 06.2022 07.2 024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
55 853 Hohe Straße 19 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neub au 2027 9 AA 06.2022 07.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
56 702 Haydnstraße 18-20 Kita "Joseph Haydn" Kita Neubau 2029 9 B 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
57 854 Tarostraße 17-19 Kita "Blauer Elefant" Kita Sanie rung (inn.) 2032 9 C 06.2028 06.2029 07.2030 07.2030 06.203 2 06.2032 - -
58 855 Gersterstraße 9-9a Kita "Max & Moritz" Kita Sanie rung 2034 9 D 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.2034 06.203 4 - -
59 856 Karl-Heine-Straße 34 Kita "Zum Elsternest" Kita S anierung 2036 9 E 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06 .2036 - -
60 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung 2024 10 A 10.2022 06.2023 06.2023 07.2024 02.2025 - § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
61 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung 2024 10 AA 10.2022 11.2022 06.2023 07.2024 02.2025 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
62 780 Lobstädter Straße 14 a/b Freier Kindergarten Kit a Sanierung 2026 10 B 03.2022 05.2024 11.2024 11.2024 06.202 6 06.2026 VII-DS-07258 -
63 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau 2027 10 C 12. 2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
64 852 Nordstraße 43 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neuba u 2027 10 CC 12.2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
65 766 Tarostraße 7-9 Kita "Kleiner Muck" Kita Sanierung 2031 10 D 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
66 757 Buckyweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau 2025 11 A 12.2022 02.2024 05.2024 05.2024 04.2025 04.2025 VII-DS -07634 -
67 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikus se" Kita Sanierung 2028 11 B 02.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
68 764 Kurt-Tucholsky-Straße 10-12 Integrationseinrich tung Kita Sanierung (inn.) 2031 11 C 06.2027 06.2028 06.202 9 06.2029 06.2031 06.2031 - -
69 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sa nierung 2033 11 D 06.2029 06.2030 07.2031 07.2031 06.2033 06 .2033 - -
70 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sani erung 2036 11 E 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.2 036 - -
71 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung ( inn.) 2038 11 F 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 06.2038 06.2 038 - -
72 859 Heilemannstraße 19 Kita "Abenteuerland" Kita Sani erung (inn.) 2040 11 G 06.2036 06.2037 07.2038 07.2038 06.2 040 06.2040 - -
73 482 Seidelstraße 1/3 Kita Kita Sanierung (inn.) 2042 11 H 06.2038 06.2039 06.2040 06.2040 06.2042 06.2042 - -
74 860 Naunhofer Straße 31 Kita "Naunhofer Straße" Kita Sanierung 2044 11 I 06.2024 06.2041 07.2042 07.2042 06.2044 06.2044 - -
75 758 Kantatenweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau 2 026 12 A 06.2022 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 - -
76 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2027 12 B 07.2023 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 VII-DS-08599 -
77 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2029 12 C 07.2023 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 VII-DS-08599 -
78 473 Kunzestraße 6 Kita Kita Sanierung 2032 12 D 06.2028 06 .2029 07.2030 07.2030 06.2032 06.2032 - -Stand: 20.10.2023 
12:51 Uhr 3/5 
18 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
KIndertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
79 472 Kunzestraße 4 Integrative Kindertageseinrichtun g Kita Sanierung 2034 12 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06 .2034 06.2034 - -
80 457 Alte Straße 2 Integrationseinrichtung Kita Sanier ung 2036 12 F 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.203 6 - -
81 880 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (OFT) OFT Sa nierung 2028 19 B 12.2023 03.2024 08.2025 08.2025 08.2028 08 .2028 VII-DS-01933- 
DS-03 -
82 324 Deiwitzweg 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZE Umnutz ung 2023 x 07.2021 11.2022 11.2022 12.2023 12.2023 - VII-DS-04922- 
DS-03 
83 325 Liliensteinstraße 1a Hilfe zur Erziehung (HzE) H zE Umnutzung 2020 x 03.2019 04.2020 06.2020 11.2021 12.2020 03.2023 VI-DS-06771 VII-DS-00981- 
DS-01 
84 519 Liliensteinstraße 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) Hz E Umnutzung 2020 x 03.2019 04.2020 06.2020 11.2021 12.2020 03.2023 VI-DS-06771 VII-DS-00981- 
DS-01 
85 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 HZE HzE Neubau 2024 x 07.2019 11.2022 03.2023 06.2023 12.2024 05.2025 VI-DS-08129 VII-DS-07383 
86 666 Leipziger Straße 165 staatliche Jugendhilfeeinr ichtung HzE Neubau 2024 x 01.2018 11.2022 03.2023 10.2023 10.2024 04.2025 VI-DS-04973- 
NF-01 VII-DS-06522 
87 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtu ng Kita Neubau 2026 x 04.2019 03.2024 03.2025 03.2025 10.2026 10.2026 VI-DS-06 977 VII-DS-02747- 
DS-01 
88 280 Tarostraße 9a Kindertagesstätte Kita Neubau 2022 x 09.2018 09.2020 03.2021 03.2021 11.2022 09.2023 VI-DS-04085- 
NF-01 
VII-DS-00812- 
DS-01 
89 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neu bau 2024 x 01.2019 03.2022 10.2022 12.2022 09.2024 09.2024 VI-DS-06749 VII-DS-06520 
90 368 Potschkaustraße 50 Kita Kita Reaktivierung 2025 x 09.2018 05.2022 10.2022 11.2022 02.2025 02.2025 VI-DS-04085- 
NF-01 VII-DS-06714 
91 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kita (Freiladebahn hof Süd) Kita Neubau 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
92 460 Bornaische Straße 182c Kinderhaus am Agra-Park K ita Sanierung 2027 x 09.2023 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 - -
93 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neu bau 2024 x 08.2019 01.2022 09.2022 01.2023 04.2024 06.2024 VI-DS-08275 VII-DS-06390 
94 573 Hallesche Straße (o. HNr.) Kita "Alte Brauerei" Kita Neubau 2028 x 06.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
95 634 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 1) K ita Neubau 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
96 635 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 2) K ita Sanierung 2031 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
97 675 Seipelweg 16a/b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2022 x 07.2020 05.2021 06.2021 10.2022 11.2022 - VII-DS-01397 
98 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau 202 7 x 03.2024 12.2024 12.2025 12.2025 12.2027 12.2027 
99 850 Schkorlopper Straße 34 Kita Kita Neubau 2028 x 12.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 
100 851 Brandiser Straße 20 Kita "Sonnenkäfer" Kita Neub au 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 
101 521 Lindenthaler Hauptstraße 17 OFT "Lindenthal" OF T Sanierung 2022 x 09.2020 09.2021 10.2021 11.2022 04.2023 - VII-DS-00983 
102 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung 2024 x 01.2021 06.2022 04.2023 04.2023 10.2024 10.2024 VII-DS-0 1665 VII-DS-06715- 
DS-02 
103 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistral e" OFT Sanierung 2036 x 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.2036 - -
104 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Ne ubau 2035 x 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 06.2035 06.2035 - -
Stand: 20.10.2023 
12:51 Uhr 4/5 
19 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
KIndertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
105 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanieru ng 2031 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
106 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
107 848 Stuttgarter Allee 9 OFT "Völkerfreundschaft" OF T Neubau 2031 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 
108 704 An der Hauptstraße 40a Kita "Haus der hundert Welten" Kita Sanierung 2023 11.2021 04.2022 09.2022 04.2023 09.2023 - VII-DS-06362- 
DS-01 
Legende: 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Hilfe zur Erziehung 
Stand: 20.10.2023 
12:51 Uhr 5/5 
20 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
 Ist 
Stand 
10.10.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
1 670 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule an der Witzlebe nstraße GS Neubau    25.000.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.000 .000 € 100,00% 
2 868 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule an der Witzlebenstraße 
(SH) SH, GS Neubau      6.200.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     6.200. 000 € 100,00% 
3 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sani erung    19.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          85. 064 €                    - €   19.000.000 € 100,00%
4 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanie rung    17.400.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   17.400.000 € 100, 00% 
5 873 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule (SH) SH , GS Snierung      6.200.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     6.200. 000 € 100,00% 
6 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule (1. BA) GY Er weiterung    18.382.200 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   18.382.200 €  100,00% 
7 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule (Interim) GY Interim      3.900.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.900.000 € 100,00 % 
8 712 Nordplatz 13 Leibnizschule (2.BA) GY Sanierung    2 2.288.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                     - €   22.288.400 € 100,00% 
9 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel -Straße GS Neubau    40.011.000 €       36.011.000 €      4.000.000 € 11,11%    40.011.000 €                    - €                    - €                    - €    14.360.568 €    11.032.698 €   28.978.302 €  72,43% 
10 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 
(SH) SH, GS Neubau  s ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196 s. ID196 
11 19 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule GMS Sanierung    42.298.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €    19.560.000 €   22.738.000 € 53,76% 
12 869 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule (SH) SH, GM S Sanierung  s. ID19                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €  s. ID196  s. ID196  s. ID196 
13 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanieru ng    26.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        168.526 €                    - €   26.000.000 € 100,00% 
14 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung    30.00 0.000 €                       - €                      - €                    - €                    -  €                    - €                   - €                    - €   30.000.000 € 100,00% 
15 168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau      5.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      1.900.000 €     3.600.000 € 65,45% 
16 110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS Erweiterung      8.728.610 €         4.500.0 00 €      4.228.610 € 93,97%      8.079.160 €      7 .661.160 €      8.728.610 €                    - €      8.622.030 €      2.850.000 €     5.878.610 € 6 7,35% 
17 508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS Sanierung      8.886.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €       8.295.107 €      4.388.800 €     4.497.200 € 50,61% 
18 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS San ierung    25.349.130 €       13.000.000 €    12.349. 130 € 94,99%    25.349.130 €                    - €                    - €                    - €      1.123.674 €    11.186.326 €   14.162.804 € 55,87% 
19 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule an der Paul-Gruner -Straße GS Sanierung    20.000.000 €                       - €                    - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.000.000 € 
20 48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstra ße OS Reaktivierung    18.847.300 €         9.500.000 €      9.347.300 € 98,39%    14.400.000 €    16.080. 700 €    17.326.700 €    18.847.300 €    12.772.685  €      8.314.661 €   10.532.639 € 55,88% 
21 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neubau    13.403.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      1.718. 000 €                    - €   13.403.000 € 100,00%
22 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung    1 3.720.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        433.676 €                    - €   13.720.000 € 100,00% 
23 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanieru ng    19.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   19.000.000 € 100,00 % 
24 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung    19.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   19.000.000 € 100,00% 
25 703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS Neubau      9.600.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     9.600. 000 € 100,00% 
26 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straß e GS Neubau    29.807.300 €       29.807.300 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.340.120 €    10.865.000 €   18.94 2.300 € 63,55% 
Stand: 19.10.2023 
14:14 Uhr 1/8 
21 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
 Ist 
Stand 
10.10.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
27 879 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße 
(SH) SH, GS Neubau  s. ID95  s. ID95                    - €                    - €                    - €                    - €  s. ID95                    - €  s. ID95 s. ID95 
28 68 Rosenowstraße 56 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule (H2 ) BSZ Sanierung    23.447.600 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €   23.447.6 00 € 100,00% 
29 867 Rosenowstraße 56 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule (S H) SH, BSZ Sanierung      6.057.800 €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.057.800 € 100,00% 
30 72 Kohlgartenstraße 58 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule 
(interim) BSZ Sanierung         996.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €       996 .000 € 100,00% 
31 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karls ruher Straße GS Neubau    29.943.700 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    -  €      1.603.000 €    18.780.000 €   11.163.700 € 37,28% 
32 870 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karlsruher Straße 
(SH) SH, GS Neubau  s. ID306                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €  s. ID306  s. ID3 06 
33 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung    18.0 00.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   18.000.000 € 100,00% 
34 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH) SH, GS Neu bau                    - €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €            2.154 €                    - €                  - € 
35 681 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule G S Sanierung    18.000.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   18.000.000 € 100,00% 
36 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau    59.927.430 €       59.927.430 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      5.392.833 €    14.571.360 €   45.356 .070 € 75,68% 
37 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Ne ubau  s. ID 139  s. ID 139  s. ID 139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139 s. ID139 
38 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau      3.000. 000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                     - €                   - €                    - €     3.000.000 € 100,00% 
39 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanier ung    20.179.210 €       17.409.210 €      2.770.00 0 € 15,91%    20.179.210 €                    - €                    - €                    - €      8. 326.900 €      5.537.050 €   14.642.160 € 72,56% 
40 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung    31.100.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          35.879 €                     - €   31.100.000 € 100,00% 
41 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz (SH) SH, GS Sanierung      3.419.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.419.000  € 100,00% 
42 874 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule GS Sa nierung    20.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.000.000 € 1 00,00% 
43 509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG Neubau    14.1 72.004 €       11.800.000 €      2.372.004 € 20,10%    13.016.104 €    14.172.004 €                    - €                    - €    11.829.649 €      3.5 51.742 €   10.620.262 € 74,94% 
44 47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße (OS) OS Erweite rung    34.838.357 €       29.900.000 €      4.938.3 57 € 16,52%    34.838.357 €                    - €                    - €                    - €    29. 911.860 €    14.000.000 €   20.838.357 € 59,81% 
45 505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau    14.693.975 €       13.250.000 €      1.443 .975 € 10,90%    14.450.000 €    14.693.975 €                    - €                    - €    13.170.0 36 €      4.302.633 €   10.391.342 € 70,72% 
46 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF Sanierung      1.976.500 €         1.207.000 €         769.500 € 63,75%      1.637.000 €      1.976.5 00 €                    - €                    - €        356.855 €                    - €     1.976.5 00 € 100,00% 
47 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau      7.221.179 €         5.815.809 €      1.405.370 € 24,16%      7.221.179 €                    - €                    - €                    - €      3.768.825 €      3.115.379 €     4.105.800 €  56,86% 
48 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße (GY) GY Neubau    24.513.070 €       21.700.000 €      2.813.070 € 12,96%    23.141.886 €    24.513.070 €                    - €                    - €    16.138.981 €    14.041.475 €   10.471.595 € 42,72% 
49 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung    14.605.194 €       14.605.194 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        696.547 €      7.966.234 €     6.638.960 € 45,46% 
50 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sa nierung    14.177.062 €       14.177.062 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        450.630 €      5.226.672 €     8.95 0.390 € 63,13% 
51 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Ne ubau    15.314.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        472.24 2 €                    - €   15.314.800 € 100,00% 
52 779 Uhlandstraße 28 neue Schule Georg-Schwarz- 
Straße (OS ab 2025) OS Umnutzung      3.068.300 €         3.068.300 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        114.550 €                    - €     3.068.300 € 100,00% 
Stand: 19.10.2023 
14:14 Uhr 2/8 
22 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
 Ist 
Stand 
10.10.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
53 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung    14.488.000 €       12.386.000 €      2.102.000 € 16 ,97%    13.186.000 €    14.488.000 €                    - €                    - €      4.582.292 €      6.804.412 €     7.683.588 € 53,03% 
54 553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule GS Sanierung    14.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   -  €                    - €   14.000.000 € 100,00% 
55 494 Torgauer Platz (o. HNr.) Schule am Torgauer Pla tz GMS Neubau    37.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   30.160.000 € 81, 51% 
56 876 Torgauer Platz (o. HNr.) Schule am Torgauer Pla tz (SH) SH, GMS Neubau    15.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    -  €                   - €                    - €   1 5.500.000 € 100,00% 
57 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung    19.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   -  €                    - €   19.000.000 € 100,00% 
58 791 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule 
(Interim) GS Interim      4.000.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.000.000  € 100,00% 
59 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanieru ng    18.475.469 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €            2.67 8 €      2.280.000 €   16.195.469 € 87,66% 
60 305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranu sstraße GMS Neubau    50.651.200 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   43.811.200 € 86,50% 
61 871 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranu sstraße (SH) SH, GMS Neubau    10.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   10.000.000 € 100,00% 
62 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung    14.043.3 00 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   14.043.300 € 100,00% 
63 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule (Interim ) FÖS Interim      4.744.400 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.744.4 00 € 100,00% 
64 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanier ung    32.386.940 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   32.386.940 € 100,0 0% 
65 314 Garskestraße 21 90. Schule GS Sanierung                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
66 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße GS Neubau    32.532.900 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      1.69 7.200 €      6.840.000 €   25.692.900 € 78,98% 
67 565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule 
(Erweiterung) GY Erweiterung    25.000.050 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €   25.000.0 50 € 100,00% 
68 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau    28.542.400 €       23.012.400 €      5.530.000 € 24,03%    25.255.400 €    28.542.400 €                     - €                    - €    1 1.339.577 €      5.190.000 €   23.352.400 € 81,82% 
69 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS N eubau    86.787.700 €       86.787.700 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      5.097.729 €    24.958.000 €   61.829.70 0 € 71,24% 
70 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749 s. ID749 
71 701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY Interim      1.151.000 €         1.151.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        933.420 €                    - €     1.151.000 € 100,00% 
72 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierun g      4.484.800 €         3.727.700 €         757.1 00 € 20,31%      4.484.800 €                    - €                    - €                    - €      2.473.040 €         201.400 €     4.283.400 € 95,51 % 
73 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS E rweiterung      6.739.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        361.480 €                    - €     6.739.000 € 1 00,00% 
74 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS S anierung    17.503.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €  s. ID686                     - €   17.503.000 € 100,00% 
75 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. B A) SH, OS Neubau      6.545.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €  s . ID686                    - €     6.545.000 € 100, 00% 
76 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (Inter im) GS Interim      3.898.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €          19.448 €                    - €     3.898.000 € 100,00% 
77 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanie rung    19.818.050 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        701.38 8 €                    - €   19.818.050 € 100,00% 
78 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH , GS Neubau      6.314.033 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.314.03 3 € 100,00% 
Stand: 19.10.2023 
14:14 Uhr 3/8 
23 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
 Ist 
Stand 
10.10.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
79 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Interim) GY Interim      2.235.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €          29.026 €                    - €     2.235.000 € 1 00,00% 
80 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Haus 1) GY Sanierung    16.902.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        649.829 €                    - €   16.902.000 € 10 0,00% 
81 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(SH) SH, GY Neubau      6.000.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     6.000. 000 € 100,00% 
82 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (I nterim) GY Interim      2.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2. 500.000 € 100,00% 
83 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
(Außenstelle) GY Umbau    10.164.400 €                       - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €          31.138 €                    - €    10.164.400 € 100,00% 
84 795 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schu le (Interim) GS Interim      2.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.500.000 € 100,00% 
85 10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schul e (Haus II) GS Sanierung    10.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      1.900.000 €     8.1 00.000 € 81,00% 
86 777 Hohe Straße 19 Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau      8.146.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        301 .500 €                    - €     8.146.500 € 100,0 0% 
87 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße (SH ) SH, OS Neubau      6.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.000 .000 € 100,00% 
88 796 Hillerstraße 7 Thomasschule (SH) SH, GY Neubau      5.683.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   -  €                    - €     5.683.500 € 100,00% 
89 127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung (inn.)      7.116.600 €         6.189.00 0 €         927.600 € 14,99%      6.899.400 €      7 .219.400 €      7.116.600 €                    - €      6.602.339 €      4.042.700 €     3.073.900 € 4 3,19% 
90 102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, G S Neubau      6.191.163 €         4.970.000 €      1. 221.163 € 24,57%      5.190.000 €      5.517.000 €      5.955.163 €      6.191.163 €      5.307.523 €      2.354.271 €     3.836.892 € 61,97% 
91 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenbe rg GS Erweiterung      9.915.500 €         5.900.000 €       4.015.500 € 68,06%      9.555.500 €      9.915 .500 €                    - €                    - €    12.862.028 €      3.281.319 €     6.634.181 € 66,91% 
92 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung      9.407.600 €         8.712.000 €         695.600 € 7,98%      8.838.330 €      9.407.60 0 €                    - €                    - €      8.581.901 €      6.207.300 €     3.200.300 € 34 ,02% 
93 113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS E rweiterung    10.652.085 €         5.500.000 €      5.152.085 € 93,67%      7.797.000 €      9.500.000 €     10.652.085 €                    - €    10.330.4 00 €      3.135.000 €     7.517.085 € 70,57% 
94 664 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterun g      1.625.000 €         1.146.000 €         479.0 00 € 41,80%      1.432.500 €      1.625.000 €                    - €                    - €      1.455. 671 €                    - €     1.625.000 € 100,00 % 
95 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) S H, GY Neubau      8.287.500 €         6.630.000 €      1.657.500 € 25,00%      8.287.500 €                    - €                    - €                    - €      4.705.717 €      3.722.561 €     4.564.939  € 55,08% 
96 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau    24.155.550 €       23.123.000 €      1.032 .550 € 4,47%    23.772.000 €    24.155.550 €                    - €                    - €    22.556.92 6 €    13.249.050 €   10.906.500 € 45,15% 
97 91 Philipp-Rosenthal-Straße 61- 
63 Schule an der Prager Spitze GY Neubau    63.846.000 €       52.700.000 €    11.146.000 € 21,15%    63.846. 000 €                    - €                    - €                     - €    51.639.887 €    12.904.0 80 €   50.941.920 € 79,79% 
98 690 Philipp-Rosenthal-Straße 61- 
63 Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau  s. ID9 1  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91 s. ID91 
99 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung      9.160.510 €         7.993.000 €      1.167.510 € 1 4,61%      8.080.200 €      9.160.510 €                    - €                    - €      7.195.206 €      5.686.827 €     3.473.683 € 37,92% 
100 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH) SH, GS Sanierung         999.870 €            999.870 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €          44.236 €                    - €       999.870 € 100,00% 
101 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) G Y Neubau    55.097.000 €       20.000.000 €    35.097 .000 € 175,49%    45.203.340 €    55.097.000 €                    - €                    - €    28.144. 544 €    13.028.071 €   42.068.929 € 76,35% 
102 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf G S Erweiterung      8.309.000 €         8.309.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      4.175.000 €      2.040.000 €     6.269.000 € 75,45% 
103 501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau      6.580.900 €         6.580.900 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €       2.200.098 €      3.457.389 €     3.123.511 € 47,46% 
104 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule (S H) SH, GS Sanierung      2.122.332 €         2.122.332  €                    - € 0,00%                    -  €                    - €                    - €                    - €        137.384 €                    - €     2.122.332 € 100,00% 
Stand: 19.10.2023 
14:14 Uhr 4/8 
24 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
 Ist 
Stand 
10.10.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
105 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnut zung    37.966.100 €       31.699.200 €      6.266.9 00 € 19,77%    37.966.100 €                    - €                    - €                    - €      9 .800.080 €    17.558.550 €   20.407.550 € 53,75% 
106 108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) S H, OS Neubau      8.561.650 €         8.561.650 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      2.456.076 €                    - €     8.561.650 € 100,00% 
107 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau      6.581.430 €         6.581.430 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      3.701.268 €      3.654.770 €     2.926.660 € 44,47% 
108 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (Interim) GY Erweiterung      4.836.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        225.000 €                    - €     4.836.000 € 100,00% 
109 800 Bästleinstraße 14 20. Schule (Interim) OS Interi m      3.337.300 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        116.000 €                    - €     3.337.300 € 100,00% 
110 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterun g    10.376.365 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        412.714 €                     - €   10.376.365 € 100,00% 
111 798 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung         408.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €       408.500 € 100,00% 
112 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS N eubau      6.264.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        524. 300 €      1.155.000 €     5.109.000 € 81,56% 
113 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanieru ng      6.851.682 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          77.61 6 €                    - €     6.851.682 € 100,00% 
114 117 Pestalozzistraße 39/41 Heinrich-Pestalozzi-Sch ule OS Umnutzung      2.204.300 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.20 4.300 € 100,00% 
115 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße O S Neubau    27.960.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €            6.619 €                    - €   27.960.800 € 100, 00% 
116 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße (SH) SH, OS Neubau      9.639.200 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     9. 639.200 € 100,00% 
117 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY U mbau    34.371.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          50.8 64 €                    - €   34.371.000 € 100,00% 
118 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion 
(Parkplatz Arena 2) GS Neubau    20.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.000.000 € 100,00% 
119 174 Lumumbastraße 4 Schule an der Lumumbastraße FÖS Umbau    12.280.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   12.280.000 € 100 ,00% 
120 753 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) 205. Schule OS Neubau    44.520.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   44 .520.000 € 100,00% 
121 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (SH) SH, GY Neubau    14.640.400 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   14.640.40 0 € 100,00% 
122 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurt her Straße FÖS Umbau    28.551.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €   28. 551.400 € 100,00% 
123 391 Andromedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS Reakt ivierung    25.676.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.676.800 € 100,00% 
124 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung (inn.)    15.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   15 .000.000 € 100,00% 
125 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-St ahmeln GS Neubau    20.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      6.080.000 €   13.920.000 € 69,60% 
126 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau    20.367.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   13.527.000 € 66,42% 
127 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max-Klinger- 
Schule (SH) SH Neubau      2.800.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.800.000 € 100,00% 
128 173 Dachsstraße 1 BSZ 1 - Wirtschaft und Verwaltung 
(SH - Außenstelle) SH, BSZ Neubau      4.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.500 .000 € 100,00% 
129 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau      6.181.400  €                       - €                      -  €                    - €                    - €                    - €                   - €      1.5 96.000 €     4.585.400 € 74,18% 
130 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freilad ebahnhof GMS Neubau    54.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   54.5 00.000 € 100,00% 
Stand: 19.10.2023 
14:14 Uhr 5/8 
25 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
 Ist 
Stand 
10.10.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
131 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung      6.533.700 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      2.280.000 €     4.253.700 € 65,10% 
132 199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neub au    31.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   31.000.000 € 100,00 % 
133 337 Döbelner Straße (o. HNr.) Schule an der Döbeln er Straße GS Neubau    20.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   13.160.000  € 65,80% 
134 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule am Bahnbo gen Leutzsch GY Neubau    45.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    -  €                   - €                    - €   4 5.000.000 € 100,00% 
135 804 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Schule am Jahrtaus endfeld OS Neubau    41.000.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                   - €                    - €   41.000 .000 € 100,00% 
136 875 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freilad ebahnhof (SH) SH, GMS Neubau    15.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    -  €   15.500.000 € 100,00% 
137 21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH ) SH, GS Neubau      6.056.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      1.900.000 €     4.156.500 €  68,63% 
138 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule (SH) SH, GS Neub au      5.362.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.362.500 € 100, 00% 
139 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehba cher Straße GS Neubau    19.650.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   19 .650.000 € 100,00% 
140 162 Bremer Straße (o. HNr.) Schule an der Bremer S traße GY, SH Neubau    30.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      9.880.000 €   20.120.000  € 67,07% 
141 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule (SH) SH, GY Neu bau                    - €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
142 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule (BSZ) BSZ Sanie rung    20.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.000.000 € 100, 00% 
143 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanieru ng    25.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.000.000 € 100,00 % 
144 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Anderse n-Schule GS Sanierung    25.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25 .000.000 € 100,00% 
145 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung (inn .)    25.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.000.000 € 100,00 % 
146 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung    25.00 0.000 €                       - €                      - €                    - €                    -  €                    - €                   - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
147 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung      2.561.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.561.400 € 100,00% 
148 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Erw eiterung      3.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.500.000 € 100,00% 
149 808 Am Angerteich 2 Geschwister-Schule-Schule OS San ierung    35.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   35.000.000 € 10 0,00% 
150 279 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ S anierung (inn.)    20.000.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €          75.574 €                    - €   20.000.000  € 100,00% 
151 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung    20.000.000 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.000.00 0 € 100,00% 
152 402 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule GS E rweiterung    25.000.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
153 552 Wincklerstraße 3-5 8. Schule GS Sanierung    20.0 00.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.000.000 € 100,00% 
154 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung    25.0 00.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
155 816 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf G S Sanierung (inn.)    25.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.0 00.000 € 100,00% 
156 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung    25 .000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
Stand: 19.10.2023 
14:14 Uhr 6/8 
26 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
 Ist 
Stand 
10.10.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
157 665 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY S anierung    45.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   45.000.000 € 100,00% 
158 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung    35 .000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   35.000.000 € 100,00% 
159 814 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Sanierung (inn .)    35.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   35.000.000 € 100,00 % 
160 815 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung (inn.)    35.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   35.000.000 € 100,00% 
161 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung    35.00 0.000 €                       - €                      - €                    - €                    -  €                    - €                   - €                    - €   35.000.000 € 100,00% 
162 805 Bästleinstraße 14 20. Schule (SH) SH, OS Neubau      8.605.666 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      1.275.130 €                    - €     8.605.666 € 100,00% 
163 797 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH- 
Neubau) SH, GS Neubau                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
164 114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweite rung      5.805.000 €         3.500.000 €      2.305 .000 € 65,86%      5.005.000 €      5.505.000 €      5.805.000 €                    - €      5.701.000 €      2.150.817 €     3.654.183 € 62,95% 
165 782 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf ( Interim) GY Interim         275.000 €            195.0 00 €           80.000 € 41,03%         275.000 €                    - €                    - €                    - €           80.000 €        275.000 €                    - €       275.000 € 100,00% 
166 697 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung      1.008.400 €            708.050 €         300.350 € 42,42%         858.050 €      1.008 .400 €                    - €                    - €        702.088 €                    - €     1.008 .400 € 100,00% 
167 695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 
(energ.)      1.494.900 €         1.494.900 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        577.301 €                    - €     1.4 94.900 € 100,00% 
168 56 Annemarie-Renger-Straße 19 Schule Hauptbahnhof- Westseite GY Neubau    76.529.396 €       76.179.396 €          350.000 € 0,46%    76.529.396 €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €    76.529.396 € 100,00% 
169 862 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH - Interi m) SH, GS Neubau                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
170 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf ( Interim) GS Interim      2.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2 .000.000 € 100,00% 
171 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (Interim) G S Interim      2.267.300 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.267.300 € 100,00% 
172 820 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ Sanierung 
(energ.)      3.600.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          96.000 €                    - €     3.600.000 € 100,00% 
173 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS E rweiterung      9.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        864.242 €      6.456.274 €     3.043.726 € 32,04% 
174 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS S anierung      1.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      1.019.726 €       480.274 € 32,0 2% 
175 711 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - €  
176 495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhalt efläche) GS Neubau                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
177 164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neu bau    26.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      9.880.000 €   16.120.000 € 62,00% 
178 878 Friesenstraße 6 Schule an der Friesenstraße (S H) SH, GY Sanierung                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                   - € 
 Summe      702.537.833 €  126.720.174 € 18,04% 
     829.258.007 €  Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 19.10.2023 
14:14 Uhr 7/8 
27 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
 Ist 
Stand 
10.10.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Berufsschulzentrum 
Stand: 19.10.2023 
14:14 Uhr 8/8 
28 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten Anlage 2b 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
 Ist 
Stand 
10.10.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neuba u      9.436.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          13.655 €                   - €    9.436.000 € 100,00% 
2 755 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Inter im      1.160.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    1.160.000 € 100,00% 
3 534 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Neuba u      8.460.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   -  €                   - €    8.460.000 € 100,00% 
4 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung      9.760.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €            4.601 €                   - €    9.760.000 € 100,00% 
5 776 Poserstraße 55/55a Kita "Spatzennest" Kita Sanieru ng      7.400.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    7.400.000 € 100,00% 
6 821 Berthold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sa nierung (inn.)      2.080.000 €                       - €                     - €                   - €                    - €                   - €                   - €                   - €    2.080.000 € 100,00% 
7 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanieru ng (inn.)      6.162.000 €                       - €                      - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.162.000 € 100 ,00% 
8 823 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita (Interim) Kita Inter im      4.982.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    4.982.000 € 100,00% 
9 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung (inn.)      7.707.000 €                       - €                     - €                   -  €                   - €                   - €                   - €                   - €    7.707.00 0 € 100,00% 
10 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita S anierung (inn.)      2.184.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.184.000  € 100,00% 
11 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierun g (inn.)      2.340.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.340.000 € 100, 00% 
12 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kit a Neubau      6.134.300 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        388.50 0 €                   - €    6.134.300 € 100,00% 
13 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung      3.210.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.210.000 € 100,00% 
14 468 Hermann-Liebmann-Straße 99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung (inn.)      3.430.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.43 0.000 € 100,00% 
15 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita S anierung      7.320.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    7.320.000 € 100, 00% 
16 827 Engelsdorfer Straße 279 Kita "Flohkiste" Kita San ierung (inn.)      1.482.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    1.482.000 €  100,00% 
17 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neu bau      7.859.400 €         6.859.400 €      1.000. 000 € 14,58%      7.859.400 €                   - €                   - €                   - €     3.0 92.000 €      2.030.000 €    5.829.400 € 74,17% 
18 224 Weißdornstraße 2-2a Kita "Igelnest" Kita Sanierun g      5.190.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   -  €                   - €    5.190.000 € 100,00% 
19 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sani erung      5.680.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €            6.96 2 €                   - €    5.680.000 € 100,00% 
20 223 Ringstraße 213-215 Kita "Rasselbande" Kita Sanier ung      6.020.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.020.000 € 100,00% 
21 220 Breisgaustraße 21a Kita "Häschengrube" Kita Sanie rung (inn.)      3.736.146 €                       -  €                     - €                   - €                   - €                   - €            7.854 €                   - €    3.736.146 € 100, 00% 
22 829 Breisgaustraße 21 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE S anierung (inn.)      1.175.405 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    1.175.405  € 100,00% 
23 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanier ung (inn.)      3.120.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.120.000 € 10 0,00% 
24 830 Königsteinstraße 72 Kita Kita Sanierung (inn.)      3.588.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.588.000 € 100,00% 
25 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" K ita Sanierung (inn.)      4.940.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    4.940 .000 € 100,00% 
26 832 Grünauer Allee 18a Kita "Karussell" Kita Sanierun g      3.904.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   -  €                   - €    3.904.000 € 100,00% 
Stand: 20.10.2023 
12:46 Uhr 1/5 
29 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten Anlage 2b 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
 Ist 
Stand 
10.10.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
27 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung      5.760.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    5.760.000 € 100,00% 
28 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung  (inn.)      2.548.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.548.000 € 100,0 0% 
29 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" Kita Sanier ung (inn.)         856.440 €                       -  €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €       856.440 € 100,00% 
30 754 Hans-Beimler-Straße 17 Kita (Interim) Kita Neubau      2.355.300 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.355.300 € 100,00% 
31 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kita Kita Sanierung      5. 385.800 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    5.385.800 € 100,00% 
32 774 Friedrich-Bosse-Straße 87a Kita "Villa am Auens ee" Kita Sanierung (inn.)      2.560.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   -  €                   - €                   - €    2 .560.000 € 100,00% 
33 835 Bremer Weg 17 Kita "Wiederitzscher Spielkiste" K ita Sanierung      1.240.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    1.240.000 € 100,00% 
34 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau      4.140.400 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        437.985 €      1 .312.500 €    2.827.900 € 68,30% 
35 770 Jörgen-Schmidtchen-Weg 6 Waldorfkindergarten Kit a Sanierung      8.561.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - € 
36 771 Yorkstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung      9.6 49.800 €                       - €                     - €                   - €                   - €                    - €                   - €                   - €    9.649.800 € 100,00% 
37 772 Wurzner Straße 122 Integrative BBW-Kindertagess tätte Kita Sanierung      2.580.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.580. 000 € 100,00% 
38 836 Schützstraße 2 Integrative BBW-Kindertagesstätt e Kita Sanierung      1.960.000 €                       - €                     - €                   - €                    - €                   - €                   - €                   - €    1.960.000 € 100,00% 
39 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sa nierung      2.360.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.360.000 € 100,0 0% 
40 838 Thünenstraße 2 Kita "Thünenstraße" Kita Sanierung  (inn.)      1.890.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    1.890.000 € 100,0 0% 
41 488 Täubchenweg 30 Kita "Projekt Kinder stärken" Kit a Sanierung (inn.)      2.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.000.0 00 € 100,00% 
42 626 Robert-Koch-Straße (o. HNr) Kindertagesstätte ( Interim) Kita Interim                   - €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                  - € 
43 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrationseinrichtung K ita Sanierung      6.900.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.900.000 € 100,00% 
44 763 Am langen Felde 8 Kita "Schatzkiste" Kita Sanieru ng      3.130.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.130.000 € 100,00% 
45 479 Rathenaustraße 21 Kita Kita Sanierung      2.990.2 00 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.990.200 € 100,00% 
46 840 Schröderstraße 1 BBW-Kita "Burghausen" Kita Sanie rung      1.360.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    1.360.000 € 100,00% 
47 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 
5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung      2.080.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.080.000 € 100,00% 
48 543 Mothesstraße 2 Kita "Kitamo" Kita Sanierung      6 .120.000 €                       - €                     - €                   - €                   -  €                   - €        341.488 €                   - €    6.120.000 € 100,00% 
49 769 Jörgen-Schmidtchen-Weg 4 Kita "Kinderhaus Nasew eis" Kita Sanierung                   - €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                  - € 
50 767 Hannoversche Straße 50 Fröbel-Kinderkrippe 
"Entdeckerland" Kita Sanierung      2.760.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.760.000 €  100,00% 
51 768 Hannoversche Straße 52 Fröbel-Kindergarten "Riesen- und 
Zwergenland" Kita Sanierung      3.650.800 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.650.800 €  100,00% 
52 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" K ita Sanierung      7.616.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    7.616.000 € 100,00% 
Stand: 20.10.2023 
12:46 Uhr 2/5 
30 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten Anlage 2b 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
 Ist 
Stand 
10.10.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
53 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung      7.232.100 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    7.232.100 €  100,00% 
54 636 Hohe Straße 19 Kita Kita Neubau    10.070.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        201.000 €                   - €    10.070.000 € 100,00% 
55 853 Hohe Straße 19 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neub au      2.707.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        100.500 €                   - €    2.707.000 € 100,00% 
56 702 Haydnstraße 18-20 Kita "Joseph Haydn" Kita Neubau      3.990.500 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.990.500 € 100,00% 
57 854 Tarostraße 17-19 Kita "Blauer Elefant" Kita Sanie rung (inn.)      8.700.000 €                       -  €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    8.700.000 € 1 00,00% 
58 855 Gersterstraße 9-9a Kita "Max & Moritz" Kita Sanie rung      3.936.300 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.936.300 € 100,00% 
59 856 Karl-Heine-Straße 34 Kita "Zum Elsternest" Kita S anierung      2.840.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.840.000 € 100, 00% 
60 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung      4.290.600 €         3.975.870 €         314.730 € 7,92%      4.290.600 €                   - €                   - €                   - €        442.945 €                   - €    4.290.6 00 € 100,00% 
61 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung      1.687.694 €         1.687.694 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        457.450 €                   - €    1.687.694 € 100,00% 
62 780 Lobstädter Straße 14 a/b Freier Kindergarten Kit a Sanierung      4.253.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          7 8.377 €                   - €    4.253.000 € 100,00 % 
63 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau    20.262. 000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        132.000 €                   - €   20.262.000 € 100,00% 
64 852 Nordstraße 43 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neuba u  s. Kita ID677  s. Kita ID677  s. Kita ID677 s. Ki ta ID677  s. Kita ID677  s. Kita ID677  s. Kita ID67 7  s. Kita ID677          71.000 €  s. Kita ID677  s. Kita ID677 s. Kita ID677 
65 766 Tarostraße 7-9 Kita "Kleiner Muck" Kita Sanierung      8.560.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          27.704 €                   - €    8.560.000 € 100,00% 
66 757 Buckyweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau      6.090.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.090.000 € 100,00% 
67 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikus se" Kita Sanierung      3.100.000 €                       - €                     - €                   -  €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.100.00 0 € 100,00% 
68 764 Kurt-Tucholsky-Straße 10-12 Integrationseinrich tung Kita Sanierung (inn.)      7.610.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    7.610.000 € 100,00% 
69 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sa nierung      9.079.900 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    9.079.900 € 100,0 0% 
70 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sani erung      6.240.400 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.240.400 € 100,00%
71 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung ( inn.)      5.330.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    5.330.000 € 100,00%
72 859 Heilemannstraße 19 Kita "Abenteuerland" Kita Sani erung (inn.)      1.352.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    1.352.000 € 100,00% 
73 482 Seidelstraße 1/3 Kita Kita Sanierung (inn.)      4 .524.000 €                       - €                     - €                   - €                   -  €                   - €                   - €                   - €    4.524.000 € 100,00% 
74 860 Naunhofer Straße 31 Kita "Naunhofer Straße" Kita Sanierung      1.760.000 €                       - €                      - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    1.760.000 € 100 ,00% 
75 758 Kantatenweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau      2.700.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                    - €    2.700.000 € 100,00% 
76 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung      4.240.440 €                       - €                     - €                   -  €                   - €                   - €                   - €                   - €    4.240.44 0 € 100,00% 
77 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung      6.080.000 €                       - €                     - €                   -  €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.080.00 0 € 100,00% 
78 473 Kunzestraße 6 Kita Kita Sanierung      2.270.000 €                        - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.270.000 € 100,00% 
Stand: 20.10.2023 
12:46 Uhr 3/5 
31 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten Anlage 2b 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
 Ist 
Stand 
10.10.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
79 472 Kunzestraße 4 Integrative Kindertageseinrichtun g Kita Sanierung      2.890.000 €                       - €                     - €                   - €                    - €                   - €          37.982 €                   - €    2.890.000 € 10 0,00% 
80 457 Alte Straße 2 Integrationseinrichtung Kita Sanier ung      4.800.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    4.800.000 € 100,00% 
81 880 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (OFT) OFT Sa nierung      1.617.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    1.617.000 € 100,0 0% 
82 324 Deiwitzweg 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZE Umnutz ung      2.117.997 €         1.783.997 €         334 .000 € 18,72%      2.117.997 €                   - €                    - €                   - €        489.673 €         786.300 €    1.331.697 € 62,88% 
83 325 Liliensteinstraße 1a Hilfe zur Erziehung (HzE) H zE Umnutzung  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529 
84 519 Liliensteinstraße 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) Hz E Umnutzung      2.523.100 €         2.177.100 €         346.000 € 15,89%      2.523.100 €                   - €                   - €                   - €      2.290.850 €      1.084.850 €    1.438.250 € 57 ,00% 
85 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 HZE HzE Neubau      7.439. 233 €         7.439.233 €                   - € 0,0 0%                   - €                   - €                   - €                   - €        939.0 80 €                   - €    7.439.233 € 100,00% 
86 666 Leipziger Straße 165 staatliche Jugendhilfeeinr ichtung HzE Neubau      4.507.407 €         4.507.407 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        194.527 €                   -  €    4.507.407 € 100,00% 
87 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtu ng Kita Neubau      8.623.872 €         8.623.872 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        301.572 €                   - €    8.623.872 € 100,00% 
88 280 Tarostraße 9a Kindertagesstätte Kita Neubau      4 .906.000 €         3.854.400 €      1.051.600 € 27, 28%      4.100.000 €      4.376.000 €      4.666.000  €      4.906.000 €     4.207.499 €      1.223.282 €    3.682.718 € 75,07% 
89 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neu bau      8.586.722 €         8.586.722 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     2.435.963 €      2.312.500 €    6.274.222 € 7 3,07% 
90 368 Potschkaustraße 50 Kita Kita Reaktivierung      6. 605.670 €         6.605.670 €                   - €  0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        7 86.508 €      2.191.500 €    4.414.170 € 66,82% 
91 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kita (Freiladebahn hof Süd) Kita Neubau      5.600.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    5.600. 000 € 100,00% 
92 460 Bornaische Straße 182c Kinderhaus am Agra-Park K ita Sanierung      2.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        9 70.651 €                   - €    2.000.000 € 100,0 0% 
93 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neu bau      8.929.180 €         8.929.180 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     2.683.228 €      2.002.047 €    6.927.133 € 7 7,58% 
94 573 Hallesche Straße (o. HNr.) Kita "Alte Brauerei" Kita Neubau      4.400.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    4.400.000 € 10 0,00% 
95 634 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 1) K ita Neubau      2.530.000 €                       - €                      - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.530.000 € 100 ,00% 
96 635 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 2) K ita Sanierung      3.200.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.200.000 € 100,00% 
97 675 Seipelweg 16a/b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung         896.400 €            753.00 0 €         143.400 € 19,04%         896.400 €                   - €                   - €                   - €        651.483 €                   - €       480.274 € 53,58% 
98 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau      2.625.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.625.000 € 100,00% 
99 850 Schkorlopper Straße 34 Kita Kita Neubau      1.663 .000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    1.663.000 € 100,00% 
100 851 Brandiser Straße 20 Kita "Sonnenkäfer" Kita Neub au      3.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.000.000 € 100,00% 
101 521 Lindenthaler Hauptstraße 17 OFT "Lindenthal" OF T Sanierung      1.268.000 €         1.017.000 €         251.000 € 24,68%      1.268.000 €                   - €                   - €                   - €      1.292.740 €                   - €    1.268.000  € 100,00% 
102 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung      1.7 95.846 €         1.584.200 €         211.646 € 13,3 6%      1.795.846 €                   - €                   - €                   - €        288.137 €         989.333 €       806.513 € 44,91% 
103 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistral e" OFT Sanierung      1.386.300 €                       - €                     - €                   - €                    - €                   - €                   - €                   - €    1.386.300 € 100,00% 
104 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Ne ubau      2.757.960 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.757.960 € 100,00% 
Stand: 20.10.2023 
12:46 Uhr 4/5 
32 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten Anlage 2b 
zu VII-Ifo-09116 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
 Ist 
Stand 
10.10.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
105 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanieru ng      1.600.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    1.600.000 € 100,00% 
106 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung      7.200.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    7.200.000 € 100,00% 
107 848 Stuttgarter Allee 9 OFT "Völkerfreundschaft" OF T Neubau      4.700.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    4.700.000 € 100,0 0% 
108 704 An der Hauptstraße 40a Kita "Haus der hundert Welten" Kita Sanierung         686.500 €            50 6.500 €         180.000 € 35,54%         686.500 €                   - €                   - €                   - €        522.297 €                   - €       686.500 € 100,00% 
 Summe        68.891.245 €      3.832.376 € 5,56% 
       72.723.621 € 
Legende: 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Hilfe zur Erziehung 
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 20.10.2023 
12:46 Uhr 5/5 
33 von 39 in Zusammenstellung
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme
Projekt-
definition
(Empfänger)
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Projekt-
definition
(Sender)
Straße / Standort (Sender) Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der DeckungsquelleBeschlussgrundlage
1 652 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Sanierung 7.0002523 § 20 VE 338.057,00 7.0002515 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule VII-DS-08229
2 196
689 Arthur-Nagel-Str. 2 Schule an der Arthur-Nagel-Straße GS Neubau 7.0001734 § 20 VE 3.032.300,00 7.0001491 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf TF-2023 - 022
3 96
781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 7.0002571 § 20 VE 1.323.200,00 7.0001645 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf VII-DS-08515-DS-01
4 96
781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 7.0002571 § 20 381.000,00 7.0001645 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf VII-DS-08515-DS-01
Stadt Leipzig
Amt für Schule Anlage 3a
zu VII-Ifo-09116 Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 30.09.2023)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
34 von 39 in Zusammenstellung
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Projekt-
definition
(Empfänger)
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Projekt-
definition
(Sender)
Straße / Standort (Sender) Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der DeckungsquelleBeschlussgrundlage
1 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neubau 7.0001973 § 20
VE 23 kw 24 1.346.632,00 7.0002054 Kita ErsatzNB Krönerstraße 
43 Kita "Haus Sonnenblume" TF-2023-012
2 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neubau 7.0001973 § 20
VE 23 kw 25 626.400,00 7.0002220 Kita Kantor-Andrä-Straße 16 Integrationseinrichtung TF-2023-012
3 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 7.0002313 § 20
VE 22 kw 24 1.000.000,00 7.0001969 Mothesstraße 2 Kita "Kitamo" -
4 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung 7.0002184 § 20
VE 22 kw 24 764.000,00 7.0002064 Kita Hohe Str. Kita -
5 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neubau 7.0002441 § 20
VE 23 kw 24 944.200,00 7.0002441 Interim Kita Kantatenweg Kita (Interim) TF-2023-019
Stadt Leipzig
Amt für Jugend und Familie Anlage 3b
zu VII-Ifo-0xxxx
Kindertagesstätten
, Hilfe zur 
Anlage 3a
zu VII-Ifo-08035
Anlage 3b
zu VII-Ifo-09116Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung, Offene Freizeittreffs (Stand 30.09.2023)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
35 von 39 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
1/4  
 
Anlage 4a 
zu VII-Ifo-09116 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 1 
Schule am Freiladebahnhof 
Delitzscher Straße (o. Hnr.) 
Neubau Gemeinschaftsschule  
ID TF 349, PSP-Element - 
 
Die Grundschule ist abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum 
Freiladebahnhof. Das betreffende Grundstück gehört einem Privatinvestor mit dem 
städtebauliche Vereinbarungen zu zukünftigen Planungen zu treffen sind. 
Eine Fortschreibung der Soll-Termine und Kostenentwicklung kann erst zu gegebener Zeit 
erfolgen. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   - 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        - 
Neu prognostizierte Fertigstellung:        - 
  
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:    - 
aktuelle Kostenprognose:         - 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Die ungeklärte Bauzeitverschiebung wurde bei der Kapazitätenplanung bei anderen 
Schulformen berücksichtigt. 
  
36 von 39 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
2/4  
 
Anlage 4a 
zu VII-Ifo-09116 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 2 
Schule an der Volksgartenstraße  
Volksgartenstraße (o. Hnr.) 
Neubau Mehrzweckgebäude (Gebäude C)  
ID TF 639, PSP-Element 7.0002066.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant fertig gestellt werden. Die Gründe resultieren aus: 
Terminverschiebung aufgrund notwendiger Anbindung von Mehrzweckgebäude an GS Schule 
an der Volksgartenstraße, Volksgartenstraße 16a (ID TF 159). Diese Arbeiten konnten erst 
nach verspäteter Freilenkung der Grundschule beginnen. Die weitere Verzögerung im 
Bauablauf erfolgt aufgrund Lieferverzögerung bei Baustoffen und fehlenden 
Personalressourcen bei den bauausführenden Firmen. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   07/2023 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        02/2024 
Neu prognostizierte Fertigstellung:        03/2024 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:         5.815.800 € 
aktuelle Kostenprognose:              7.600.000 € 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Da die Schule bereits überbelegt ist, verschärft sich die gegenwärtige Situation mit der 
Verschiebung der Baumaßnahme. Weitere Horträume müssen in Doppelnutzung gehen. Für 
den Hort ist nur noch ein separater Raum im UG vorhanden. Auf unvorhergesehene Bedarfe 
kann dann nicht reagiert werden. 
  
37 von 39 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
3/4  
 
Anlage 4a 
zu VII-Ifo-09116 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 3 
Heinrich-Mann-Schule 
Schwarzenbergweg 4 
Sanierung Grundschule 
ID TF 256, PSP-Element 7.0001935.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant fertig gestellt werden. Die Gründe resultieren aus: 
Verschiebung im Bauablauf aufgrund Verzögerung der Abbrucharbeiten um ca. 3 Monate.  
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   12/2023 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        07/2024 
Neu prognostizierte Fertigstellung:       keine Änderung 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:       17.409.210 € 
aktuelle Kostenprognose:            21.300.000 € 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Die Heinrich-Mann-Schule nutzt während der Baumaßnahme am Objekt Schwarzenbergweg 
das Interimsgebäude in der Franzosenallee, welches für eine Unterbringung von Klassen mit 
dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung benötigt wird. Durch die o.g. Verzögerung der 
Inbetriebnahme ist ein Umbau des Objektes Franzosenallee und damit die Nutzung durch 
Förderschüler zum Schuljahresbeginn 2024/25 nicht mehr möglich. Steigt der Bedarf an 
Schulplätzen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung weiter an, kann dieser nicht im 
Gebäude Franzosenallee gedeckt werden.   
38 von 39 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
4/4  
 
Anlage 4a 
zu VII-Ifo-09116 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 4 
Schule Gundorf 
Leipziger Straße 210 
Interim Grundschule 
ID TF 781, PSP-Element 7.0002571.700 
 
Aktuelles Risiko aufgrund dem Bearbeitungs- und Genehmigungsprozess der 
Baugenehmigung durch die Landesdirektion Sachsen. Der prognostizierte Baubeginn liegt im 
1. Quartal 2024.  
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   01/2025 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        01/2025 
Neu prognostizierte Fertigstellung:       keine Änderung 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:         2.040.600 € 
aktuelle Kostenprognose:         keine Änderung 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Aufgrund aktuellem Projektstand noch offen.  
 
39 von 39 in Zusammenstellung