4. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-Ifo-06624
Datum: 2018-11-14
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VI-Ifo-06624 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Finanzen 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
4. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen   Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule   Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis 
SBB Südost   Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  22.11.2018 Information zur Kenntnis 
 
 
Der 4. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Auf Grundlage des Beschlusses der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat ab 
September 2018 monatlich ausführlich über die Umsetzung der Sofortmaßnahmen aus 
vorgenannter Drucksache und den Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2/4
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 nicht relevant 
  
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat  nein  ja, 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses: 
 
 
 
  
3/4
 
Sachverhalt:  
 
1. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen  
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-
NF-21 beschlossen wurden, ausführlich der aktuelle Vorbereitungs- und 
Umsetzungsstand dargelegt. 
2. Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht 
zur Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 79 bzw. § 81 
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche ab dem Stichtag 
des letzten 3. Sachstandsberichtes (30.09.2018) bis zum neuen Stichtag (31.10.2018) 
vollzogen wurden. 
Auf eine Anlage 2a (siehe 3. Sachstandsbericht) wird aktuell verzichtet. Da zum Stichtag 
31.10.18 die Mittelumwidmungen für die Sofort-Schulen entsprechend Ratsbeschluss 
VI-DS-06478 vom 24.10.2018 noch nicht vollzogen waren, ergeben sich hier keine 
wesentlichen Änderungen zum 30.09.2018. Die Anlage wird im Dezember-Bericht (5. 
Sachstandsbericht) wieder aktualisiert beigefügt. 
3. Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Der Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der jeweils 
aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen bleibt 
gegenüber dem 3. Sachstandsbericht unverändert (vgl. 3. Sachstandsbericht, Anlage 3).  
4. Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen 
Maßnahmen aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem 
jeweiligen Beschluss bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, 
Zuschüsse) dargestellt. 
5. Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan 
erforderlichen Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein 
Ampelsystem installiert. Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen 
„Rotschaltung“ (= Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah 
entsprechende Vorschläge zur Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden 
Berichten zu informieren. 
Eine wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme 
neuer Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im 
Einzelfall werden Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/4
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen 
Anlage 2 Übersicht unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 79 bzw. § 81 
SächsGemO 
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten 
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (13.11.2018) Anlage 1  
  zu VI-DS-06624   
1.) Kregelstraße 3 (Barnet-Licht-Platz, Oberschule - mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-
05899)  
⋅ Teil der Container vom Barnet-Licht-Platz und weit ere nicht mehr benötigte Container 
wurden städtischen Einrichtungen zur Nutzung übertragen und wurden größtenteils 
umgesetzt 
⋅ Abbruchmaßnahmen werden im  November in der 47. KW abgeschlossen 
⋅ Nach Abschluss der Rückbauarbeiten wird das Geländ e auf Munitionsfreiheit untersucht 
und durch das Landesamt für Archäologie auf mögliche Funde überprüft 
⋅ Beauftragung Generalübernehmer-Leistung ist im Ver gabegremium am 01.11. erfolgt 
⋅ aktuelle Herausforderung: sehr schwieriger Baugrun d, Kosten- und Terminrisiko damit 
verbunden 
 Maßnahme auf Grund des ehrgeizigen Terminplans wei terhin stark risikobehaftet, aktuell 
aber im Plan 
 
2.) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium  - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899)  
⋅ Voraussichtliches Vergabeverfahren „Verhandlungsve rfahren mit Teilnahmewettbewerb“  
⋅ Entkernungsarbeiten sind beauftragt, Beginn der Ar beiten Anfang Dezember 
⋅ Planung bis LP4 wird bis Ende November abgeschloss en; Bauantrag wird Anfang 
Dezember eingereicht 
⋅ anschließend Durchführung Verhandlungsverfahren un d Beauftragung im I. Quartal 2019 
⋅ aktuell wird für den 1. Bauabschnitt ein Erweiteru ngsbau für einen zentralen 
Eingangsbereich mit Ausgabeküche, Speiseraum und Aula vorgesehen, mit dem dann 
eine 4-Zügigkeit des Gymnasiums erreicht werden kann 
⋅ Fertigstellungstermin 1. BA 2020/2021 für 8 Unterr ichtsklassen aktuell realistisch 
darstellbar 
 Maßnahme aktuell im Plan 
 
3.) Täubchenweg 26 (Schraderhaus - Gymnasium) 
⋅ Vergabeverfahren ähnlich wie Mannheimer Straße 
⋅ Planung gestalte sich aufgrund des Zustandes des G ebäudes insgesamt schwieriger als 
erwartet; Ausschreibung der Entkernungsarbeiten frühestens Ende November 
⋅ Aufgrund der vorhandenen Schadstoffe werden die En tkernungsarbeiten mindestens bis 
Ende September 2019 dauern 
⋅ Fertigstellung der Schule erfolgt zum Schuljahr 20 22/2023, wie im Beschluss festgelegt  
⋅ Schule wird mit der höchstmöglichen Kapazität erri chtet, eine Flexibilität bei der Nutzung 
als Oberschule und Gymnasium wird über ein entsprechendes Raumprogramm 
gewährleistet 
 Maßnahme aktuell im Plan 
 
4.) Messe-Allee, Oberschule / Gymnasium Wiederitzsch 
⋅ interner Workshop zur städtebaulichen Anordnung de r Objekte hat bereits stattgefunden 
⋅ Der Kaufvertrag für das Grundstück wurde in der 26 . KW beurkundet und am 19.07.2018 
die Eintragung einer Vormerkung beantragt 
⋅ B-Plan im Verfahren  
⋅ aktuell zur Umsetzungsvariante und Zeitschiene ver tiefende Untersuchungen, 
Festlegung soll im November erfolgen 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (13.11.2018) Anlage 1  
  zu VI-DS-06624   
 Maßnahme aktuell im Plan 
 
5.) Glockenstraße 6, Georg-Schumann-Schule (Oberschule) 
⋅ Planungsstand: Entwurfsplanung LP 3 fertig  
⋅ Fördermittel: Antrag wird erst 2019 eingereicht 
⋅ Der Baubeginn wurde aufgrund verschiedener Risiken  aus Bauabläufen und 
Umzugsketten (Fertigstellung Neubau Grundschule Jablonowskistraße, Umzug/Umbau 
OS Dösner Weg) realistisch ab 2022 eingeordnet  
⋅ Kostenrisiko: In den Kosten ist noch nicht die vor aussichtliche Preissteigerung bis zum 
geplanten Baubeginn im Jahr 2022 abgebildet 
 
6.) Hainbuchenstraße 13 (Oberschule) 
⋅ aktueller Planungsstand: in 28. KW wurde die Voren twurfsplanung (LP 2) abgeschlossen, 
auf dieser Grundlage wurde Fördermittelantrag fristgerecht eingereicht  
⋅ Präsentation Entwurfsplanung am 11.10.2018 erfolgt , Bestätigung durch AJFB ist 
ebenfalls erfolgt  
⋅ Gesamtkosten aktuell 14,35 Mio. € 
⋅ Inbetriebnahme zum SJ-Beginn 2021/22 scheint derze it realistisch 
 
7.) Antonienstraße 24, Schule am Adler (Oberschule) 
⋅ aktuell Grundlagenermittlung / Variantenuntersuchu ng zum Standort 
 
8.) Philipp-Rosenthal Straße / Prager Straße (Prager Dreieck - Gymnasium) 
⋅ Neubau 5-zügiges Gymnasium mit 2 Dreifeldsporthall en (gestapelt) für insgesamt 1.411 
Schüler (Klassenstärke 28 Schüler + 2 DaZ-Klassen und 20 % Überbelegung) inkl. 
notwendiger Sport-, Pausen- und sonstigen Freianlagen 
⋅ Mitnutzung der Sporthalle und der Sportfreiflächen  durch die Oberschule Barnet-Licht-
Platz und das Sportinternat 
⋅ Grundstücksübereignung (Flurstücke 317, 318, 306) läuft (siehe Stadtratssitzung am 
24.10.2018, TOP Ö 18.9 - Grundstückstausch mit der LWB mbH, VI-DS-05057-NF-01) 
⋅ Zuarbeiten SPA (städtebauliche Einordnung, städteb auliche Lage, Umgang mit B-Plan); 
AfU (zur erforderlichen umweltrelevanten GA) bis Ende 2018 vorgesehen  
⋅ VgV-Vergabeverfahren mit Konzeptidee in Vorbereitu ng; VgV-Verfahren beginnt nach 
Finanzierungsabsicherung 
⋅ Die Finanzierung befindet sich in abschließender K lärung 
 
9.) Interim Goyastraße 
⋅ Zur Umsetzbarkeit des Interims sind verschiedene U ntersuchungen und Abstimmungen 
durchgeführt worden. Einer kurzfristigen Realisierung werden durch mehrere Aspekte 
verhindert bzw. erschwert. Wesentlich sind u.a.: 
⋅ Es bestehen äußert schwierige Baugrundverhältnisse ; eine aufwendige und 
kostenintensive Pfahlgründung ist sehr wahrscheinlich erforderlich; Auch muss mit der 
Beseitigung von Bodenverunreinigungen gerechnet werden 
⋅ Es muss eine gesicherte Fußwegeverbindung zwischen  der Sportoberschule und dem 
Standort des Interims hergestellt werden; Der dichte Baumbestand und 
artenschutzrechtliche Aspekte erfordern zeitaufwendige Untersuchungen 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (13.11.2018) Anlage 1  
  zu VI-DS-06624   
⋅ Bezüglich der Freilegung der Alten Elster existier t eine Kooperationsvereinbarung 
zwischen der Stadt und der Landestalsperrenverwaltung, die geändert werden müsste 
⋅ Da das Interim einen Beitrag zur kurzfristigen Bed arfsdeckung leisten sollte, ist eine 
Weiterführung nicht sinnvoll 
 
10.)  Telemannstraße 9, Gerda-Taro-Schule (Gymnasium) 
⋅ Geplant ist ein dreigeschossiger Solitärbau mit 12  Unterrichtsräumen (davon 3 
Fachkabinette) als Erweiterung des bisher fünfzügigen Gerda-Taro-Gymnasiums um 
einen Zug 
⋅ Die grundsätzliche planungsrechtliche Umsetzbarkei t ist geklärt 
⋅ Die Planung wird durch die LESG bis zur LP 4 (Baug enehmigung) beauftragt; auf dieser 
Grundlage wird durch die LESG eine GU-Leistung ausgeschrieben 
⋅ Der Bauantrag soll im Februar 2019 eingereicht wer den; die Fertigstellung zum 
Schuljahresbeginn 2020 / 2021 scheint derzeit realistisch 
 
Übersicht zu den Mittelverschiebungen Anlage 2
zu VI-Ifo-06624
Schulen und Kitas, PC 2111 bis 3670 - Daten aus SAP vom 01.11.2018 (Buchungen vom 1.10.-31.10.2018 rot)
Profitcenter Projektdefinition PSP-Element Bezeichnung Projekt Kostenart Plan Freigaben APL / ÜPL Lokale Sperre n 
Einzelnachweis    
APL/ÜPL/   
Sperrung Datum Beschlussgrundlage Anmerkung
7.0000714 7.0000714.705 120. Schule - Energetische Sanierung 68 110000 -875.000,00 -875.000,00 0,00 0 -140.200 22.02.2018  VI-DS-03957
7.0000714.700 120. Schule - Energetische Sanierung 78 511000 1.350.000,00 1.350.000,00 -363.800,00 11.200,00 -137.350 22.02.2018 Amt 51, VI-DS-04017
2111 -86.250 08.10.2018 Amt 51, VI-DS-04698
11.200 17.01.2018  Deck. SH Gorki. (DS-04452)
7.0000714 475.000,00 475.000,00 -363.800,00 -375.000
7.0000965 7.0000965.705 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. 68110 000 -4.800.000,00 -4.800.000,00 0,00 0 -1.524.985 27.06.2018 Amt 51, VI-DS-05832
7.0000965.700 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. 78511 000 7.139.650,00 7.139.650,00 -2.114.985,00 0 -500.000 05.09.2018 Amt 51, VI-DS-03957-DS-02
2171 -70.000 08.10.2018 Amt 51; TF-SHB 15.06.2018
-20.000 18.10.2018 Amt 51, VI-DS-03932
7.0000965 2.339.650,00 2.339.650,00 -2.114.985,00 -2.114.985
7.0001809 7.0001809.700 "Leipzig-Kita" Eigenheimstraße 78511000 1 .998.500,00 1.998.500,00 -1.998.500,00 194.838,88 -170.553 22.05.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-105.847 15.06.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-286.178 21.06.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-499.457 21.06.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-711.524 16.07.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-88.941 31.07.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
3650 -61.000 31.07.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-75.000 31.07.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-107.126 16.07.2018
Amt 51 -  Sperre Deck.Bockstr(DS-04806
-910 31.07.2018 Amt 51 Deck.Richterstr.(DS-04806)
-68.000 22.08.2018 Amt 51; Deck.Richterstr.(DS-04806)
-18.803 18.10.2018 Amt 51, Deck. Lpz. Kitas (DS-04806) 
-5.177 13.09.2048 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
5.177 18.10.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
7.0001809 1.998.500,00 1.998.500,00 -1.998.500,00 -2.193.339
Maßnahme nicht erforderlich, 
Gebäude wird neu errichtet s. 
PSP  7.0001734 
Die Mittel werden in 2019/20 
zugeführt
keine Rückführung geplant, da 
Standort nicht umsetzbar ist, 
Mittel zugunsten anderer 
Leipzig Kitas umgewidmet
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06624 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
129 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS 2020 Sanierung VI-DS-04017      7.200.000 €      5.603.100 €      2 .260.900 € 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur 
Lernförderung Grünau FÖS 2021 Sanierung VI-DS-01854 VI-DS-06378      7.993.00 0 €      5.695.000 €      2.298.000 € 
32 Erfurter Straße  14 (eh. Erich-Kästner- 
Schule) GS 2018 Sanierung VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03      3.693.300 €      1.234.680 €      2.339.620 € 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS 2019 Erweiterung VI-DS -06442      1.368.000 €                    - €      1.368.000 € 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS 2019 Sanierung RBV-135 1/12 VI-DS-02210- 
DS-02    10.470.000 €      6.886.250 €      3.583.750 € 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS 2019 Erweiter ung VI-DS-05266- 
DS-02      1.100.000 €                    - €         825 .000 € 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS 2020 Erweiterung VI-DS-03 634 VI-DS-05360      4.600.000 €      1.748.000 €      2.852.000 € 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS 2020 Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      4.500.000 €                    - €      4.500. 000 € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher 
Holz GS 2020 Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      5.500.000 €                    - €      5.500. 000 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS 2020 Erweit erung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      3.800.000 €                    - €      1.444. 000 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau GS 2020 Erweiterung VI-DS -01854 
VI-DS-4169-NF- 
02      3.520.000 €      1.408.000 €      2.112.000 € 
9 Martinstraße 7 E.-Pinkert-Schule Haus 
II GS 2020 Sanierung VI-DS-01854 VI-DS-03676      7.860.600  €      3.620.800 €      1.379.200 € 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS 2020 Sanierung VI-D S-04017      7.200.000 €      5.603.100 €      2.260 .900 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz 
Ehrenberg GS 2021 Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      6.500.000 €      2.470.000 €      4.030.000 € 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS 2022 Er weiterung VI-DS-03932- 
NF-02      1.100.000 €                    - €      1.100. 000 € 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS 2022 Erweite rung VI-DS-03932- 
NF-02      2.500.000 €                    - €      2.500. 000 € 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS 2022 Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02      2.000.000 €                    - €      2.000. 000 € 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorhaben 
gesamt 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Name / Bezeichnung 
Stand: 13.11.2018 
13:29 Uhr 1/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06624 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorhaben 
gesamt 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Name / Bezeichnung 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS 2023 Umbau    12.000.000 €                    - €    12.000.00 0 € 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS 2023 Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02    12.000.000 €                    - €    12.000.00 0 € 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS 2023 N eubau VI-DS-06454    22.700.000 €      9.080.000 €    13.620.000 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Freiladebahnhof) GS 2023 Neubau                    - €                    - €                    - € 
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS 2023 Umnutzung      8.420.000 €                    - €      1.000. 000 € 
143 Bayerischer Bahnhof Grundschule 
(Investorenmodell) GS 2024 Neubau VI-DS-03155- 
NF-02                    - €                    - €                    - € 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) 
Grundschule 
(Investorenmodell) GS 2024 Neubau VI-DS-03155- 
NF-02                    - €                    - €                    - € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS 2024 San ierung      6.900.000 €                    - €      6.900. 000 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS 2025 Erweiterun g      6.000.000 €      2.280.000 €      3.720.000 € 
204 Standort offen Grundschule Lößnig, 
Marienbrunn GS 2025 Neubau    16.000.000 €      6.080.000 €      9.920.000 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS 2025 Neub au    17.300.000 €      6.840.000 €    10.460.000 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS 2025 Neub au    17.000.000 €      6.460.000 €    10.540.000 € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS 2026 Neubau    18.000.000 €      6.840.000 €    11.160.000 € 
491 Hans-Beimler-Straße Grundschule GS 2026 Neubau    18.000.000 €      6.840.000 €    11.160.000 € 
198 Standort offen Grundschule Schönefeld GS 2026 Neubau    18.000.000 €      6.840.000 €    11.160.000 € 
494 Torgauer Platz Grundschule GS 2026 Neubau    18.000.000 €      6.840.000 €    11.160.000 € 
13 Döbelner Straße Grundschule GS 2027 Neubau VI-DS-01854    18.000.000 €      6.840.000 €    10.160.000 € 
199 Standort offen Grundschule Mockau GS 2027 Neubau    18.000.000 €                    - €    18.000.00 0 € 
Stand: 13.11.2018 
13:29 Uhr 2/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06624 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorhaben 
gesamt 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Name / Bezeichnung 
29 Standort offen Schule Stahmeln GS 2027 Neubau    16.000.000 €      6.080.000 €      9.920.000 € 
147 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erweiterung                    - €                    - €                    - € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau                    - €                    - €                    - € 
495 Neubauernsiedlung Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau                    - €                    - €                    - € 
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS, SH 2020 Neubau VI-DS- 01854 VI-DS-04754- 
NF-02    15.750.000 €      6.057.500 €      9.667.500 € 
18 Baumannstraße 13 Grundschule GS, SH 2020 Neubau VI-DS- 01784 VI-DS-05640    17.510.000 €    11.622.920 €      5.452.080 € 
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Mitte GS, SH 2020 Neub au VI-DS-01854 VI-DS-04706    17.000.000 €    12.031.6 87 €      4.968.313 € 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH 2021 Neubau VI-DS- 02035 VI-DS-05641    17.375.000 €      5.358.130 €    10.641.870 € 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH 2024 Neubau    20.000.000 €      7.600.000 €    12.400.000 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH 2024 Neubau VI-DS-03932- 
NF-02    20.000.000 €      7.600.000 €      7.400.000 € 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY 20 19 Brandschutz- 
maßnahme VI-DS-06334         700.000 €                    - €          768.500 € 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY 2019 Erwe iterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                    - €                    - €                    - € 
163 Mannheimer Straße 128a/b (eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 1. BA) GY 2020 Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      8.000.000 €                    - €      8.000. 000 € 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 2020 Erweiteru ng VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      5.000.000 €                    - €      5.000. 000 € 
454 Messe-Allee Gymnasium GY 2020 Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    26.000.000 €                    - €    26.000.00 0 € 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule 
Haus 1 GY 2020 Sanierung VI-DS-01854 VI-DS-06378      6.189.000  €      4.042.700 €      2.146.300 € 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY 2021 Erweit erung      1.705.000 €                    - €      1.705. 000 € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY 2021 Erweiterung                    - €                    - €                    - € 
Stand: 13.11.2018 
13:29 Uhr 3/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06624 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorhaben 
gesamt 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Name / Bezeichnung 
514 Mannheimer Straße 128a/b (eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 2. BA) GY 2021 Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      8.000.000 €                    - €      8.000. 000 € 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule 
Haus 2 GY 2021 Sanierung VI-DS-01854 VI-DS-06378      8.712.000  €      6.207.300 €      2.504.700 € 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium 
(Schraderhaus) GY 2021 Umnutzung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    12.000.000 €                    - €    12.000.00 0 € 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY 2022 Neubau VI-DS-03932- 
NF-02    21.700.000 €      8.246.000 €    13.454.000 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY 2023 Brandschutz- 
maßnahme      4.550.000 €         800.000 €         400.000 € 
176 Karl-Heine-Straße Gymnasium Jahrtaus- 
endfeld (Investorenmod.) GY 2024 Neubau VI-DS-03155- 
NF-02                    - €                    - €                    - € 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium 
(Investorenmodell) GY 2025 Neubau VI-DS-03155- 
NF-02                    - €                    - €                    - € 
164 Alte Messe Gymnasium Altes 
Messegelände GY 2027 Neubau    26.000.000 €      9.880.000 €    16.120.000 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium GY Prüfung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                    - €                    - €                    - € 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH 2021 Neubau RBV -1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06    33.083.000 €      9.200.000 €    19.313.000 € 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße 
Gymnasium Prager 
Dreieck GY, SH 2023 Neubau    32.000.000 €    12.160.000 €    13.840.000 € 
88 Dösner Weg Gymnasium + 3-Feld-SH GY, SH 2025 Neubau    25.000.000 €      9.500.000 €    15.500.000 € 
162 Bremer Straße Gymnasium GY, SH 2027 Neubau    26.000.000 €      9.880.000 €    16.120.000 € 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS 2019 Sanierung V I-DS-03957 VI-DS-03957- 
DS-02      4.678.000 €      2.834.350 €      1.143.650 € 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS 2020 Erweiterung VI-DS- 01854 VI-DS-04169- 
NF-02      5.850.000 €      4.168.150 €      1.681.850 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS 2020 Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      5.000.000 €                    - €      5.000. 000 € 
394 Kregelstraße 3 Oberschule OS 2020 Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    18.000.000 €                    - €    18.000.00 0 € 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS 2020 Reaktivierung VI-DS -03635 VI-DS-05072      5.466.000 €      1.710.000 €      2.790.000 € 
Stand: 13.11.2018 
13:29 Uhr 4/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06624 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorhaben 
gesamt 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Name / Bezeichnung 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS 2020 Sanierung VI-DS-01 854 VI-DS-06378      6.191.000 €      4.208.000 €      1.983.000 € 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS 2021 Brandschutz- 
maßnahme 
VI-DS-03932- 
NF-02      6.000.000 €      1.064.000 €      1.736.000 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS 2021 Brandschutz- 
maßnahme      2.055.000 €                    - €      2.055. 000 € 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS 2021 Erweiterung DS-00108/14- 
NF-06    29.900.000 €    13.297.800 € -    3.136.700 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS 2022 Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    14.050.000 €      5.339.000 €      8.711.000 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS 2023 Erweiterun g VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      8.000.000 €      3.040.000 €      4.960.000 € 
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav- 
Fechner-Schule) OS 2023 Reaktivierung      9.000.000 €                    - €      9.000.000 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz- 
Straße OS 2024 Erweiterung      2.400.000 €         912.000 €      1.488.000 €  
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule OS 2024 Sanierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    15.180.000 €      5.768.400 €      7.231.600 € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS 2025 Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02      7.000.000 €                    - €      7.000. 000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freilade- 
bahnhof/Investorenmod.) OS 2026 Neubau VI-DS-03155- 
NF-02                    - €                    - €                    - € 
497 Kolmstraße Oberschule OS 2027 Neubau    20.000.000 €      7.600.000 €    12.400.000 € 
60 Zschochersche Straße 78/ 
Ecke Markranstädter Straße Oberschule OS 2028 Neubau    21.000.000 €      7.980.000 €    13.020.000 € 
500 Torgauer Platz Oberschule OS 2029 Neubau    20.000.000 €      7.600.000 €    12.400.000 € 
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau 
OS, GY, 
FÖS 2021 Erweiterung VI-DS-01854 VI-DS-06378    23.123.000 €    13.249.050 €      9.873.950 € 
97 Messe-Allee OS + SH Wiederitzsch 
(neu) OS, SH 2021 Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    26.000.000 €                    - €    17.000.00 0 € 
89 Dösner Weg Oberschule + 3-Feld-SH OS, SH 2025 Neubau    20.000.000 €      7.600.000 €    12.400.000 € 
167 Edisonstraße Christoph-Arnold-Schule SH, GS 2021 Neu bau VI-DS-03932- 
NF-02      5.200.000 €      1.976.000 €      3.224.000 € 
Stand: 13.11.2018 
13:29 Uhr 5/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06624 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorhaben 
gesamt 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Name / Bezeichnung 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS 2022 Neubau VI-DS-03932- 
NF-02      5.265.000 €      1.216.000 €      1.984.000 € 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS 2022 Neub au VI-DS-03932- 
NF-02      5.000.000 €      1.406.000 €      2.294.000 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS 2022 Neubau      2.300.000 €      1.638.750 €         661.250 €  
71 Gerichtsweg (o. HNr.) BSZ 8 / BSZ 11 SH, GS 2024 Neub au VI-DS-06454    15.100.000 €      5.284.000 €      9.816.000 € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS 2024 Neubau      5.000.000 €      1.900.000 €      3.100.000 € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS 2025 Neubau      4.200.000 €      1.900.000 €      2.300.000 € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS 202 5 Neubau      5.000.000 €      1.900.000 €      3.100.000 € 
195 Standort offen Sporthalle GS/OS 
Zentrum 
SH, GS, 
OS 2026 Neubau      6.500.000 €      2.470.000 €      4.030.000 € 
51 Theklaer Straße 8 Sporthalle Goethe- 
Gymnasium SH, GY 2020 Neubau VI-DS-01854 VI-DS-04452      5.490.00 0 €      3.911.800 €         588.200 € 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann- 
Schule SH, GY 2022 Neubau VI-DS-03932- 
NF-02      5.500.000 €      2.090.000 €      3.410.000 € 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS 2023 Neubau VI-DS-03932- 
NF-02      5.000.000 €      1.900.000 €      1.400.000 € 
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS 2024 Neubau VI-DS-03932- 
NF-02      4.200.000 €      1.596.000 €      1.704.000 € 
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS 2025 Neubau      4.200.000 €      1.155.000 €      2.145.000 € 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule SH, OS 2025 Neubau      6.000.000 €                    - €      6.000. 000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS 2026 Neubau      5.000.000 €      1.900.000 €      3.100.000 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege- 
Schule SH, OS 2026 Neubau      5.000.000 €      1.900.000 €      3.100.000 € 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY 2022 Neubau    13.250.000 €      5.091.363 €      8.158.637 € 
Stand: 13.11.2018 
13:29 Uhr 6/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06624 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorhaben 
gesamt 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Name / Bezeichnung 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. 
Schulentwicklungsplan 2018 (derzeit 
Entwurfs-Status) 
Stand: 13.11.2018 
13:29 Uhr 7/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06624 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
129 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS 2020 Sanierung 08.2015 11.2015 09.2016 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI -DS-04017 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur 
Lernförderung Grünau FÖS 2021 Sanierung 01.2018 11.2015 11.2018 10.2018 11.2019 11.2018 07.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
32 Erfurter Straße  14 (eh. Erich-Kästner- 
Schule) GS 2018 Sanierung 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 0 9.2017 03.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS 2019 Erweiterung - - 09. 2018 11.2018 03.2019 11.2018 07.2019 VI-DS-06442 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS 2019 Sanierung - - 10.20 15 05.2016 11.2016 10.2016 07.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-02 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS 2019 Erweiter ung 08.2014 11.2018 07.2016 11.2018 07.2017 11.2018 07.201 9 VI-DS-05266- 
DS-02 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS 2020 Erweiterung 09.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 08.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS 2020 Erweiterung 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 08.2018 11.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher 
Holz GS 2020 Erweiterung 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02.201 9 11.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS 2020 Erweit erung 04.2015 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 11.2018 03.2 020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau GS 2020 Erweiterung 04.20 17 11.2015 02.2018 08.2017 03.2019 03.2019 12.2020 VI-DS-0 1854 VI-DS-4169- 
NF-02 
9 Martinstraße 7 E.-Pinkert-Schule Haus 
II GS 2020 Sanierung 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 0 5.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS 2020 Sanierung 06.2 016 11.2015 03.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI-DS- 04017 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz 
Ehrenberg GS 2021 Erweiterung 08.2016 06.2018 06.2018 06.2018 08.201 9 11.2018 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS 2022 Er weiterung 08.2017 05.2017 07.2019 11.2018 07.2020 11.2018 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold- 
Schule GS 2022 Erweiterung 08.2017 05.2017 07.2019 11.2018 07.202 0 11.2018 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS 2022 Erweiterung 08.2017 03.2017 06.2019 11.2018 07.2020 12.2019 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Stand: 13.11.2018 
13:19 Uhr 1/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06624 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS 2023 Umbau 08.2019 11.2 018 07.2020 11.2018 07.2021 11.2018 07.2023 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS 2023 Erweiterung 08.2018 05.2017 07.2020 11.2018 07.2021 11.20 18 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS 2023 N eubau 01.2019 11.2018 12.2020 11.2018 08.2021 11.2018 07.2 023 VI-DS-06454 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Freiladebahnhof) GS 2023 Neubau 08.2018 11.2018 07.2020 11.2018 07.2021 11.2 018 07.2023 
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS 2023 Umnutzung 07.20 19 11.2018 06.2020 11.2018 06.2021 11.2018 06.2023 
143 Bayerischer Bahnhof Grundschule 
(Investorenmodell) GS 2024 Neubau 08.2019 01.2017 02.2019 11.2018 08.2022 11.2 018 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) 
Grundschule 
(Investorenmodell) GS 2024 Neubau 08.2019 01.2017 02.2019 11.2018 08.2022 11.2 018 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten- 
Schule GS 2024 Sanierung 08.2020 11.2018 07.2021 11.2018 08.2022 1 1.2018 07.2024 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS 2025 Erweiterun g 08.2020 11.2018 07.2022 11.2018 08.2023 11.2018 07.2025 
204 Standort offen Grundschule Lößnig, 
Marienbrunn GS 2025 Neubau 08.2020 11.2018 07.2022 11.2018 08.2023 11.2 018 07.2025 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS 2025 Neub au 08.2020 11.2018 07.2022 11.2018 08.2023 11.2018 07.2025
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS 2025 Neub au 08.2020 11.2018 07.2022 11.2018 08.2023 11.2018 07.2025
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS 2026 Neubau 08. 2021 11.2018 07.2023 11.2018 07.2024 11.2018 07.2026 
491 Hans-Beimler-Straße Grundschule GS 2026 Neubau 08.202 1 11.2018 07.2023 11.2018 07.2024 11.2018 07.2026 
198 Standort offen Grundschule 
Schönefeld GS 2026 Neubau 07.2021 11.2018 06.2023 11.2018 06.2024 11.2 018 06.2026 
494 Torgauer Platz Grundschule GS 2026 Neubau 08.2021 11.2 018 07.2023 11.2018 07.2024 11.2018 07.2026 
13 Döbelner Straße Grundschule GS 2027 Neubau 08.2022 11.2 015 07.2024 05.2023 07.2025 05.2024 07.2027 VI-DS-01854 
199 Standort offen Grundschule Mockau GS 2027 Neubau 07.2 022 11.2018 06.2024 11.2018 06.2025 11.2018 06.2027 
Stand: 13.11.2018 
13:19 Uhr 2/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06624 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
29 Standort offen Schule Stahmeln GS 2027 Neubau 08.2022 05.2017 07.2024 11.2018 07.2025 11.2018 07.2027 
147 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erweiterung 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau 
495 Neubauernsiedlung Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau 
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS, SH 2020 Neubau 08.201 5 11.2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 07.2020 VI-DS-01 854 VI-DS-04754- 
NF-02 
18 Baumannstraße 13 Grundschule GS, SH 2020 Neubau 08.201 5 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.2018 07.2020 VI-DS-01 784 VI-DS-05640 
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Mitte GS, SH 2020 Neub au 08.2015 11.2015 02.2017 09.2016 03.2018 03.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH 2021 Neubau 08.201 6 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 11.2018 07.2021 VI-DS-02 035 VI-DS-05641 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH 2024 Neubau 08. 2019 11.2018 07.2021 11.2018 08.2022 11.2018 07.2024 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH 2024 Neubau 08.2019 05.2017 07.2021 11.2018 08.2022 11.2018 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald- 
Schule GY 2019 Brandschutz- 
maßnahme - - 10.2018 11.2018 02.2019 11.2018 07.2019 VI-DS-06334 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler- 
Schule GY 2019 Erweiterung 08.2014 06.2018 06.2018 06.2018 12.201 8 11.2018 07.2019 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
163 Mannheimer Straße 128a/b 
(eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 1. BA) GY 2020 Reaktivierung 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 11.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 2020 Erweiteru ng 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 08.2018 11.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
454 Messe-Allee Gymnasium GY 2020 Neubau 06.2018 06.2018 06 .2018 06.2018 01.2019 11.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule 
Haus 1 GY 2020 Sanierung 08.2015 11.2015 04.2018 10.2018 04.2019 1 1.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY 2021 Erweit erung 08.2016 11.2018 07.2018 11.2018 08.2019 11.2018 07.2 021 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY 2021 Erweiterung 08. 2016 11.2018 07.2018 11.2018 08.2019 11.2018 07.2021 
Stand: 13.11.2018 
13:19 Uhr 3/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06624 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
514 Mannheimer Straße 128a/b (eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 2. BA) GY 2021 Reaktivierung 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 11.2018 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule 
Haus 2 GY 2021 Sanierung 11.2016 11.2015 01.2019 10.2018 01.2020 1 1.2018 10.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium 
(Schraderhaus) GY 2021 Umnutzung 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 1 1.2018 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY 2022 Neubau 08.2017 05.201 7 02.2019 11.2018 02.2020 11.2018 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler- 
Schule GY 2023 Brandschutz- 
maßnahme 08.2018 06.2018 07.2020 11.2018 07.2021 11.2018 07.2023 
176 Karl-Heine-Straße Gymnasium Jahrtaus- 
endfeld (Investorenmod) GY 2024 Neubau 08.2019 01.2017 09.2019 11.2018 08.2022 11.2 018 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium 
(Investorenmodell) GY 2025 Neubau 08.2020 01.2017 09.2019 11.2018 08.2023 11.2 018 07.2025 VI-DS-03155- 
NF-02 
164 Alte Messe Gymnasium Altes 
Messegelände GY 2027 Neubau 08.2022 11.2018 07.2024 11.2018 07.2025 11.2 018 07.2027 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium GY Prüfung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH 2021 Neubau 08. 2016 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 01.2018 07.2021 RBV-1 351/12 VI-DS-03671- 
NF-06 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße 
Gymnasium Prager 
Dreieck GY, SH 2023 Neubau 08.2018 11.2018 07.2020 11.2018 07.2021 11.2018 07.2023 
88 Dösner Weg Gymnasium + 3-Feld- 
SH GY, SH 2025 Neubau 08.2020 11.2018 07.2022 11.2018 08.2023 11.2018 07.2025 
162 Bremer Straße Gymnasium GY, SH 2027 Neubau 08.2022 11. 2018 07.2024 11.2018 07.2025 11.2018 07.2027 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS 2019 Sanierung 0 3.2016 11.2015 01.2017 05.2017 10.2017 11.2017 07.2019 VI- DS-03957 VI-DS-03957- 
DS-02 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS 2020 Erweiterung 01.201 6 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 06.2018 12.2020 VI-DS-01 854 VI-DS-04169- 
NF-02 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS 2020 Erweiterung 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02.201 9 11.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
394 Kregelstraße 3 Oberschule OS 2020 Neubau 06.2018 06.20 18 06.2018 06.2018 01.2019 11.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS 2020 Reaktivierung 01.20 15 05.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 12.2019 VI-DS-0 3635 VI-DS-05072 
Stand: 13.11.2018 
13:19 Uhr 4/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06624 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS 2020 Sanierung 08.2015 1 1.2015 07.2018 10.2018 07.2019 11.2018 07.2020 VI-DS-0185 4 VI-DS-06378 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS 2021 Brandschutz- 
maßnahme 05.2017 05.2017 07.2019 11.2018 07.2020 11.2018 07.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS 2021 Brandschutz- 
maßnahme 08.2019 11.2018 07.2019 11.2018 07.2020 11.2018 07.2021 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS 2021 Erweiterung 08.2016 06.2017 03.2017 11.2018 12.2018 11.2018 07.2021 DS-00108/14- 
NF-06 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS 2022 Reaktivierung 0 8.2017 06.2018 06.2018 06.2018 07.2020 11.2018 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS 2023 Erweiterun g 08.2018 06.2018 06.2018 06.2018 03.2021 11.2018 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav- 
Fechner-Schule) OS 2023 Reaktivierung 09.2019 11.2018 07.2020 11.2018 08.2 021 11.2018 07.2023 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz- 
Straße OS 2024 Erweiterung 08.2019 11.2018 07.2021 11.2018 08.202 2 11.2018 07.2024 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule OS 2024 Sanierung 08.2019 06.2018 06.2018 06.2018 08.2022 1 1.2018 07.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS 2025 Erweiterung 08.2 020 11.2018 07.2022 11.2018 08.2023 11.2018 07.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freilade- 
bahnhof/Investorenmod) OS 2026 Neubau 08.2021 01.2017 07.2023 11.2018 07.2024 11. 2018 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 
497 Kolmstraße Oberschule OS 2027 Neubau 08.2022 11.2018 07 .2024 11.2018 07.2025 11.2018 07.2027 
60 Zschochersche Straße 78/ 
Ecke Markranstädter Straße Oberschule OS 2028 Neubau 08.2023 11.2018 07.2025 11.2018 0 8.2026 11.2018 07.2028 
500 Torgauer Platz Oberschule OS 2029 Neubau 08.2024 11.20 18 07.2026 10.2017 08.2027 11.2018 07.2029 
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau 
OS, GY, 
FÖS 2021 Erweiterung 08.2016 11.2015 09.2018 10.2018 09.2019 1 1.2018 07.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
97 Messe-Allee OS + SH Wiederitzsch 
(neu) OS, SH 2021 Neubau 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 11.2018 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
89 Dösner Weg Oberschule + 3-Feld-SH OS, SH 2025 Neubau 0 8.2020 11.2018 07.2022 11.2018 08.2023 11.2018 07.2025 
167 Edisonstraße Christoph-Arnold- 
Schule SH, GS 2021 Neubau 08.2016 05.2017 07.2018 11.2018 08.2019 11.2018 07.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 
Stand: 13.11.2018 
13:19 Uhr 5/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06624 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS 2022 Neubau 09.2018 05.2017 07.2019 11.2018 07.2020 11.2018 07. 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS 2022 Neub au 08.2017 05.2017 07.2019 11.2018 07.2020 11.2018 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS 2022 Neubau 08.2017 1 1.2018 07.2019 11.2018 07.2020 11.2018 07.2022 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) BSZ 8 / BSZ 11 SH, GS 2024 Neub au 01.2019 11.2018 12.2020 11.2018 08.2021 11.2018 07.2024 VI-DS-06454 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS 2024 Neubau 08.2019 11.2018 07.2021 11.2018 08.2022 11.2018 07.2024 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS 2025 Neubau 08.2020 11.2018 07.2022 11.2018 08.2023 11.201 8 07.2025 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten- 
Schule SH, GS 2025 Neubau 08.2020 11.2018 07.2022 11.2018 08.2023 11.2018 07.2025 
195 Standort offen Sporthalle GS/OS 
Zentrum 
SH, GS, 
OS 2026 Neubau 08.2021 11.2018 07.2023 11.2018 07.2024 11.201 8 07.2026 
51 Theklaer Straße 8 Sporthalle Goethe- 
Gymnasium SH, GY 2020 Neubau 10.2014 11.2015 03.2017 06.2017 03.2018 03.2018 09.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann- 
Schule SH, GY 2022 Neubau 08.2017 05.2017 07.2019 11.2018 07.2020 11.2018 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS 2023 Neubau 01 .2018 05.2017 12.2019 11.2018 12.2020 11.2018 12.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS 2024 Neubau 08.2019 05.2017 07.2021 11.2018 08.2022 11.2018 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS 2025 Neubau 08 .2020 11.2018 07.2022 11.2018 08.2023 11.2018 07.2025 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule SH, OS 2025 Neubau 08.2020 11.2018 07.2022 11.2018 08.2023 11.2018 07.2025 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS 2026 Neubau 08.20 21 11.2018 07.2023 11.2018 07.2024 11.2018 07.2026 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege- 
Schule SH, OS 2026 Neubau 08.2021 11.2018 07.2023 11.2018 07.2024 11.2018 07.2026 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY 2022 Neubau 08.2017 06.2017 03.2019 11.2018 03.2020 11.201 8 07.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
Stand: 13.11.2018 
13:19 Uhr 6/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06624 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 11.2018 
formelbedingt 
hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken 
erkennbar 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf 
besonderer Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
Stand: 13.11.2018 
13:19 Uhr 7/7