Stand Umsetzung der Maßnahmen aus der Vorlage Mittelfristiges Programm zur Finanzierung von Hochwasserschutzmaßnahmen für Gewässer II. Ordnung in der Stadt Leipzig (Beschluss- Nr. RBV-2001/14  vom 19.03.2014)
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-02912
Datum: 2016-10-12
Vorlagenart: Informationsvorlage

Dienstberatung des Oberbürgermeisters
Informationsvorlage Nr. VI-DS-02912
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium  
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  
Fachausschuss Umwelt und Ordnung  
Eingereicht von
Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport
Betreff
Stand Umsetzung der Maßnahmen aus der Vorlage Mittelfristiges Programm zur 
Finanzierung von Hochwasserschutzmaßnahmen für Gewässer II. Ordnung in der 
Stadt Leipzig (Beschluss- Nr. RBV-2001/14  vom 19.03.2014)
Die Information zum Stand Umsetzung der Maßnahmen aus der Vorlage Mittelfristiges Programm 
zur Finanzierung von Hochwasserschutzmaßnahmen für Gewässer II. Ordnung in der Stadt Leipzig 
(Beschluss- Nr. RBV-2001/14  vom 19.03.2014) wird zur Kenntnis genommen
 
Sachverhalt:
Der Stand Umsetzung der Maßnahmen aus der Vorlage Mittelfristiges Programm zur Finanzierung 
von Hochwasserschutzmaßnahmen für Gewässer II. Ordnung in der Stadt Leipzig (Beschluss- Nr. 
RBV-2001/14  vom 19.03.2014) ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.
Maßnahme Nr. 
aus Vorlage Maßnahme Stand Realisierung
1 Sohlschwelle Östliche Rietzschke fertiggestellt 2015
2
Ersatzneubau Durchlässe Ob. 
Gewändegraben und Lösegraben
2020 geplant, Maßnahme ist in den Investitionsplan 
2017/18 ff. eingeordnet
3
Teilentschlammung Sommerfelder 
Graben fertiggestellt 2012
5 Instandsetzung RRB Heidegraben fertiggestellt 2012
7
Teilentschlammung Bahngraben 
Lützschena fertiggestellt 2015
 
9
Langer Teich Göbschelwitz, 
Erstazneubau Ufermauer u. 
Aktivierung Ablaufgraben
bauzeitliche Umsetzung 2016/2017 vorgesehen, 
Maßnahme ist in den Investitionsplan 2017/18 ff. 
eingeordnet
10
Sanierung Ablaufbauwerk Stauteich 
LÖDÖ
Ausschreibung wird vorbereitet, Finanzierung aus 
SAB Mitteln
11
Sanierung Schäfereiteichgraben 
und Teich
2018 geplant, Maßnahme ist in den Investitionsplan 
2017/18 ff. eingeordnet
12,13 KEM Entfernung Betonrinne
WRRL – Planungen bis LP 4, Vorhaben ist in den 
Investitionsplan 2017/18 ff. eingeordnet
14
Ersatzneubau 4 Durchlässe 
Lösegraben
2020 geplant, Maßnahme ist in den Investitionsplan 
2017/18 ff. eingeordnet
15
Ersatzneubau 2 Durchlässe Unterer 
Gewändegraben
2020 geplant, Maßnahme ist in den Investitionsplan 
2017/18 ff. eingeordnet
17 Aktivierung Parkteich Abtnaundorf
bauzeitliche Umsetzung 2018/2019 vorgesehen, 
Maßnahme ist in den Investitionsplan 2017/18 ff. 
eingeordnet
20
Anlage von 4 Retentionsflächen im 
Lösegrabensystem
2017/2018 geplant, Maßnahme ist in den 
Investitionsplan 2017/18 ff. eingeordnet
21
Komplette Sohlberäumung Hoher 
Graben
Teilentschlammung ist im April 2016 erfolgt, Mittel 
für Teilentschlammung 2016 sind im Erg. HH 
gebunden, über die Weiterführung des Projektes 
Ertüchtigung des Hohen Grabens wird 2018 
entschieden
27
Rückbau 5 Rohrdurchlässe Alte 
Luppe
Bauliche Umsetzung 2019 geplant, Maßnahme ist in 
den Investitionsplan 2017/18 ff. eingeordnet
29
Grundberäumung Zauchgraben 
zwischen Umflutgraben und Parthe
2020 geplant, Maßnahme ist in den Investitionsplan 
2017/18 ff. eingeordnet
32
Offenlegung PMG BA 9 
Lampestraße
Ab 2017 geplant und im Doppelhaushalt 2017/2018 
sowie Mittelfristhaushalt  angemeldet
33 Offenlegung PMG VIC
Ab 2017 Planung und 2019/2020 Bau geplant;  im 
Doppelhaushalt 2017/2018 sowie im 
Mittelfristhaushalt angemeldet
34 Offenlegung PMG BA 7 Braustraße
2016/2017 Planung und Bau geplant (in 
Abhängigkeit eines Investors), als Mehrbedarf in 
2016 sowie im Doppelhaushalt 2017/2018 
angemeldet
38
Offenlegung EMG BA 3, zwischen 
Friedrich-Ebert-Straße und 
Thomasiusstraße
Bau TBA 3.1 und Funkenburgbrücke von 4.Quartal 
2016 bis Ende 2017; bis 2022 Fertigstellung TBA 
3.2 +Poniatowskibrücke+Elsterbrücke+ 
Medienumverlegung+Wehr BA 1
39 Lebendige Luppe
Scoping Verfahren 2016, Planfeststellung 2017, Bau 
1. BA 2018/2019 vorgesehen, Maßnahme ist in den 
Investitionsplan 2017/18 ff. eingeordnet
40
Bau einer Retentionsfläche an der 
Nördlichen Rietzschke am 
Virchowknie
Bauzeitliche Umsetzung bis 2021 geplant, 
Maßnahme ist in den Investitionsplan 2017/18 ff. 
eingeordnet
42 Revitalisierung Zschampert
Realisierung 2018 vorgesehen, Planungen in 
Vorbereitung und Abstimmungen mit d. Städten 
Markranstädt und Schkeuditz,  Maßnahme ist in den 
Investitionsplan 2017/18 ff. eingeordnet