10. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-Ifo-08115
Datum: 2019-06-18
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VI-Ifo-08115 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Finanzen 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
10. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen  24.06.2019 Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  26.06.2019 Information zur Kenntnis 
OR Wiederitzsch  20.08.2019 Information zur Kenntnis 
SBB Südost  20.08.2019 Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule  22.08.2019 Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau  27.08.2019 Information zur Kenntnis 
 
 
 
Der 10. Sachstandsbericht (Stand 31.05.2019) zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Auf Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit 
September 2018 monatlich ausführlich über die Umsetzung der Sofortmaßnahmen aus 
vorgenannter Drucksache und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert. 
Ab dem 11. Sachstandsbericht erfolgt gemäß den Abstimmungen in den Fachausschüssen 
eine quartalsweise Berichterstattung (Stichtag 30.09.2019 ff.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2/4
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat  nein  ja, 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses: 
 
Nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/4
 
 
Sachverhalt:  
1. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen  
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
dargelegt. 
2. Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht 
zur Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 78/ 79 bzw. § 81  
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche bis zum neuen Stichtag 
(31.05.2019) vollzogen wurden. 
3. Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der  
Anlage 3 der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten 
gegenüber der jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden 
Maßnahmen abgebildet.  
4. Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen  
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss  
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.  
Hinweise:  
Die Darstellung des HAR 2018 erfolgt mit vorliegendem Sachstandsbericht letztmalig. Ab 
dem Jahreswechsel 2019/2020 wird die Darstellung des vorläufigen HAR 2019 in die 
Berichterstattung aufgenommen. 
5. Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen  
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert.  
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (=  
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur  
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren.  
Eine wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer  
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden  
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
 
Anlage 5a dient als Ergänzungsseite zur Anlage 5 und liefert nähere Angaben zur 
Erläuterung der risikobehafteten Vorhaben.  
6. Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung 
Anlage 6 „JVP 2019“ umfasst die Berichterstattung zum Jahresvorhabenplan. Die 
Fortschreibung der Berichtserstattung erfolgt entsprechend VI-HP-07211 quartalsweise. Eine 
aktualisierte Anlage 6 wird somit erst wieder nach dem 30.06.2019 erstellt. Bis dahin gilt 
Anlage 6 des 9. Sachstandsberichtes fort. 
7. Baukosten Neubauvorhaben 
4/4
Als zusätzliche Information wurden in Anlage 7 die Baukosten der Kostengruppen 300 und 
400 von Neubauvorhaben der letzten Jahre aufgelistet. Die Liste wird quartalsweise 
entsprechend dem jeweils aktuellen Baupreisindex aktualisiert sowie um hinzugekommene 
Neubauvorhaben ergänzt. 
 
Hinweise: 
Die Baukosten beziehen sich jeweils nur auf die Schulgebäude. Sofern eine Differenzierung 
von Schulgebäude und Sporthalle nicht möglich war, wurden die Kosten entsprechend des 
geschätzten Kostenanteils ausgewiesen. Die Baukosten wurden mit dem Baupreisindex des 
1. Quartals 2019 indiziert. Für die Ermittlung der Baukosten pro Platz wurden die Anzahl 
Schüler ohne Berücksichtigung der z.T. vorhandenen 20% Kapazitätsobergrenze angesetzt. 
Die Schulen mit 20 % Kapazitätsobergrenze sind mit einem Pluszeichen hinter den regulären 
Klassenzügen gekennzeichnet. Von Darstellung von Neubauvorhaben vorab des 
Baubeschlusses wird abgesehen.           
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen 
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebung nach § 79 bzw. § 81 SächsGemO 
Anlage 3  Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten 
Anlage 4  Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten 
Anlage 5  Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht 
Anlage 5a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben  
Anlage 7 Übersicht Baukosten Neubauvorhaben 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VI-Ifo-08115 
1.) Kregelstraße 3, Barnet-Licht-Platz (Oberschule) (mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-
05899)  
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe Wettbewerblicher Dialog 06/2018 bis 12/2018  
Planung und Ausführung ca. 12/2018 bis 07/2020 
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022  
⋅ Die Erteilung der Baugenehmigung erfolgte am 28.03 .2019 
⋅ Mit dem Herstellen der Bodenplatte und Treppenhäus er wurde begonnen 
  Maßnahme aktuell im Plan 
 
2.) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium) (mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899)  
Planung ab LPH 5 durch Generalübernehmer 
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren 11/2018 bis ca. 05 /2019 
Planung und Ausführung ca. 06/2019 bis 07/2021 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 (1. BA) bzw. 202 1/2022 (2. BA) 
⋅ Baugenehmigung wurde am 28.01.2019 erteilt 
⋅ Aktuell werden die letzten Vertragsabstimmungen mi t dem Generalübernehmer geführt 
  Maßnahme aktuell im Plan 
 
3.) Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium) 
Planung bis LPH9 
Vergabe Vergabe Einzelgewerke/ Teil-GU 
Ausführung ca. 2020 bis 06/2023 
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024 
⋅ Vorbereitende Entkernungsarbeiten bis Ende Oktober  2019 
⋅ Die Ausschreibung der Planung ab LPH 5 erfolgt ers t nach Auswertung der 
Bestandsgutachten. 
⋅ Der Fertigstellungstermin musste aufgrund des erfo rderlichen Zeitraums für vertiefende 
Klärungen und Abstimmungen auf das Schuljahr 2023/24 angepasst werden 
 
4.) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule) 
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren mit Konzeptidee 01 /2019 bis ca. 
09/2019 
Planung und Ausführung ca. 10/2019 bis 07/2021 
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022 
⋅ Angebotsverfahren wurde am 18.03.2019 gestartet; 1 . Verhandlungsrunde in 06/2019 
vorgesehen 
⋅ Im Februar 2019 wurden vorbereitende Rodungsarbeit en durchgeführt 
 Maßnahme Oberschule aktuell im Plan 
 
5.) Glockenstraße 6, Georg-Schumann-Schule (Oberschule) 
Planung bis LPH9 
Vergabe voraussichtlich Vergabe Einzelgewerke 
Planung und Ausführung ca. 06/2018 – 07/2024 
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025 
⋅ geplante Bauzeit 01/2022 bis 07/2024 
⋅ Kostenrisiko: In den Kosten ist noch nicht die vor aussichtliche Preissteigerung bis zum 
geplanten Baubeginn im Jahr 2022 abgebildet; weiterhin wird kurzfristig mit der 
Umfeldplanung begonnen, welche ebenfalls noch nicht im Haushalt abgebildet ist 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VI-Ifo-08115 
⋅ Darstellung erfolgt mit Baubeschluss 
 
6.) Hainbuchenstraße 13 (Oberschule) 
Planung bis LPH9 
Vergabe voraussichtlich Vergabe Einzelgewerke 
Planung und Ausführung ca. 06/2018 bis 05/2022 
Inbetriebnahme Schuljahr 2022/2023 
⋅ geplante Bauzeit 01/2020 bis 05/2022 
⋅ 2. Änderung Baubeschluss (Vorfinanzierung Fördermi ttel 2019 i.H.v. 570T€) mit 
Beschluss durch Ratsversammlung am 15.05.2019 bestätigt  
⋅  
7.) Antonienstraße 24, Schule am Adler (Oberschule) 
Planung bis LPH9 
Vergabe voraussichtlich Vergabe Einzelgewerke 
Planung und Ausführung ca. 06/2018 bis 07/2023 
Fertigstellung Baudurchführung in 3 Abschnitten; ze itliche Detailplanung der 
Durchführungsphase steht noch aus 
⋅ Variantenuntersuchung abgeschlossen, Planungsstart  (VgV-Verfahren) 3. Quartal 2019, 
Baudurchführung ab 2021 in 3 Abschnitten 
 
8.) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Spitze (Gymnasium) 
Planung zunächst bis LPH4 
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH4 (Konventionel l o. GÜ) 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
ca. 11/2018 – 06/2020 Planung bis LPH4 
ca. 07/2020 – 07/2023 Planung/ Ausführung ab LPH5 
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024  
⋅ aktuell Vorbereitung VgV-Vergabeverfahren (A, FA, TA, TWP) mit Konzeptidee (A); 
Veröffentlichung etwa 06/2019 und Planungsstart etwa 09/2019 
 
9.)  Telemannstraße 9, Gerda-Taro-Schule (Gymnasium) 
Planung bis LPH9 
Vergabe GU-Vergabe auf Basis LPH4 
Planung und Ausführung ca. 06/2018 – 10/2020 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021  
⋅ Der Bauantrag ist im April 2019 eingereicht worden  
⋅ Baubeginn ist für Oktober 2019 geplant, der Überga betermin der fertig gestellten 
Erweiterung ist für Oktober 2020 vorgesehen 
⋅ Sofern einzelne AUR zum Schuljahresbeginn 2020/202 1 benötigt werden, werden diese 
im Bestandsgebäude zur Verfügung gestellt. Diese Vorgehensweise ist mit der 
Schulleitung abgestimmt. 
Übersicht der unterjährigen Mittelverschiebungen 
gemäß § 79 / § 81 Abs. 5 SächsGemO 
(Stand 31.05.2019)
Anlage 2 
zu VI-Ifo-08115
Projekt-
definition Bezeichnung Projekt PSP-Element Kostenart Plan Freigaben APL / ÜPL Lokale 
Sperren Verfügt
Einzelnachwei
s APL/ÜPL 
gem. §§ 79 / 81 
(5) 
SächsGemO
Datum Beschlussgrundlage Anmerkung
7.0001491.70078511000 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 20.02.2019Amt 51; VI-DS-06749
7.0001491.70568110000 -114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 20.02.2019Amt 51; VI-DS-06749
-500.000,0025.04.2019Amt 51; VI-DS-04706-DS-02
7.0001491 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100.000,00
7.0001059.70078511000 500.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 25.04.2019Amt 51; VI-DS-04706-DS-02
7.0001059.70568110000 -285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001059 215.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00
7.0001943.70078511000 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 25.04.2019Amt 51; VI-DS-04706-DS-02
7.0001943.70568110000 -188.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001943 141.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
7.0001935.70078511000 6.057.500,00 230.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 29.04.2019Amt 51; VI-DS-05640-DS-03
7.0001935.70568110000 -5.557.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001935 500.000,00 230.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00
* Veränderungen ggü. vorherigem Bericht
Christian-Gottlob-Frege-
Schule
Umwidmung Verpflich-
tungsermächtigung
Heinrich-Mann-Schule Umwidmung Verpflich-
tungsermächtigung
Grundschule 
Rückmarsdorf, Erw.bau
Umwidmung Verpflich-
tungsermächtigung
Paul-Robeson-Schule Umwidmung Verpflich-
tungsermächtigung
1/1
Anlage 3 
zu VI-Ifo-08115 
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 03.06.2019 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 883 962 998 1021 1048 1075 1101 11 26 1149 1173 1187 
Bestand an Klassen 871 877 955 987 987 1001 1061 1117 1197 12 21 1221 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Anna-Magdalena-Bach-Schule 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lessingschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Max-Plank-Str. 1-3 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
157. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Schule am Leutscher Holz 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Schule Böhlitz-Ehrenberg 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Gundorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 Schule Stahmeln 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Paul-Robeson-Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Hauff-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Alfred-Kästner-Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl-Liebknecht-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Kroch-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erich-Kästner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschwister-Scholl-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl-v.-Linné-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam-Friedrich-Oeser-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Erfurter Str.14 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 Eutritzscher Freildebahnhof 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
August-Bebel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Busch-Schule A) 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0
139 Gerichtsweg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Wilhelm-Wander-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Rabet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
494 Torgauer Platz (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Clara-Wieck-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Astrid-Lindgren-Schule 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
198 Neubau Schönefeld 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
66. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
456 Schule Portitz 0 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
95 Tauchaer Str. 188 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
199 Neubau Mockau 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Theodor-Körner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brüder-Grimm-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Christian-Andersen-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 24. Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ID 
TF- 
SHB 
1/7
Anlage 3 
zu VI-Ifo-08115 
ID 
TF- 
SHB 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Schule am Floßplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo-Neruda-Schule B) 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurt-Masur-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Connewitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernhard-Göring-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jablonowskistr.1 (Addis-Abeba-Platz) 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Bayrischer Bahnhof 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
496 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Franz-Mehring-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ernst-Pinkert-Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 Neubau Döbelner Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
490 Neubau Feuerwache Ost 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
340 Schule Mölkau 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Christoph-Arnold-Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Holzhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Liebertwolkwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Mann-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 31. Schule 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Marienbrunner Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Neubau Lößnig/Marienbrunn 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Erich-Zeigner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fanny-Hensel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Auwald 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gießerstr. 4-6 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Adler C) 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 120. Schule 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
18 Baumannstr. 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joachim-Ringelnatz-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Fröbel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 Karlsruher Str. (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
24/65 78. Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 91. Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Miltitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Neubau Uranusstr. (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Schule Seehausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/7
Anlage 3 
zu VI-Ifo-08115 
ID 
TF- 
SHB 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
154 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
356 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
22 60. Schule 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Knauthain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
491 Neubau Möckern 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
30 Neubau Möckern/Gohlis 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Gemeinschaftsschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Neubauernsiedlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 877 955 987 987 1001 1061 1117 1197 1221 1221 1221 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -6 -7 -11 -34 -47 -14 16 71 72 48 34 
Belegung 2018/19 (98%) 1) 101% 101% 101% 103% 105% 101% 99% 94% 94% 96% 97% 
3/7
Anlage 3 
zu VI-Ifo-08115 
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 03.06.2019 
Oberschulen 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 512 524 540 554 571 586 603 620 634 653 671 
Bestand an Klassen 451 451 481 532 574 598 613 658 688 712 730
Zugang Kapazitätserweiterungen 
46 
Georg-Schumann-Schule D) 0 0 0 -15 0 15 0 0 0 0 0
Petrischule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sportmittelschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Portitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Paunsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Schule Mölkau 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 125. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Schule am Weißeplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschwister-Scholl-Schule (Liebertw.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Apollonia-von-Wiedebach-Schule 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Lene-Voigt-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Schule am Adler 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
56. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 94. Schule 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmholtzschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nachbarschaftsschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Schule Georg-Schwarz-Straße 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Pestalozzi-Schule  (B.-Ehrenberg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Paul-Robeson-Schule 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
109 35. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Schule Wiederitzsch 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Diderotstr. 35 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ihmelsstr. 14 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratzelstr. 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Dösener Weg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
45 Zentrum Nord 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
86 Höltystr. 51 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Hainbuchenstr. 13 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
159 Löbauer Str. 46 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Uhlandstr. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
497 Kolmstr. (o. HNr. 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
366 Friesenstr./Bhf. Plagwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Pablo-Neruda-Schule (alt) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
ID 
TF- 
SHB 
4/7
Anlage 3 
zu VI-Ifo-08115 
ID 
TF- 
SHB 
Oberschulen 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Anhalter Str. 1 E) 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Kregelstr. 3 (Barnet-Licht-Platz) 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
Täubchenweg 26 / Schraderhaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 Torgauer Platz (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
Summe Kapazitäten = Ist 451 481 532 574 598 613 658 688 712 730 754 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -61 -43 -8 20 27 27 55 68 78 77 83 
Belegung 2018/19 (108%) 2) 114% 109% 102% 97% 95% 96% 92% 90% 89% 89% 89% 
5/7
Anlage 3 
zu VI-Ifo-08115 
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 03.06.2019 
Gymnasien 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2 024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 202 9/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 554 613 661 701 745 793 839 883 907 934 960 
Bestand an Klassen 550 550 592 636 629 815 855 895 895 975 975
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Anton-Philipp-Reclam-Schule 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomasschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leibnizschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goethe-Gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustav-Hertz-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gymnasium Engelsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
498 Humboldt-Schule 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
251 Neue Nikolaischule 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Immanuel-Kant-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louise-Otto-Peters-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Ostwald-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Johannes-Kepler-Schule 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
127/130 Max-Klinger-Schule 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Robert-Schumann-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werner-Heisenberg-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Schiller-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
455 Gerda-Taro-Schule H) 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Str. 22b 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Prager Spitze 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
94 Ihmelsstr. 14 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
56 Zentrum Nord (HBhf.-Westseite) 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
88 Dösener Weg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
164 altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
139 Jahrtausendfeld 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
163/514 Mannheimer Str. 128 a/b 0 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Bremer Str. (o. HNr) 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Uhlandstr. F) 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee (Wiederitzsch) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 (Schraderhaus) 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
Eutritzscher Str. 17-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Kregelstr. 3 (Barnet-Licht-Platz) G) 0 24 0 -12 -12 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 550 592 636 629 815 855 895 895 975 975 975 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -4 -21 -25 -72 70 62 56 12 68 41 15 
Belegung 2018/19 (97%) 3) 101% 104% 104% 111% 91% 93% 94% 99% 93% 96% 98% 
ID 
TF- 
SHB 
6/7
Anlage 3 
zu VI-Ifo-08115 
Fußnoten: 
H)  Die Innutzungnahme des Erweiterungsbaus ist für 10/2020 avisiert 
F)  durch Umzug Wegfall der 24 Uhlandstr., dafür 20 neu K.-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. zieht die 157. GS und erweitert damit ihre Kapazität. Das Gebäude der 157. Schule dient der 
Erweiterung der OS G.-Schwartz-Str. 
G)  durch Umzug Wegfall der 12 + 12 Barnet-Licht-Platz, dafür 32 neu Schraderhaus und 40 neu Prager Dreieck, Nachnutzung als OS 
1)  Die Grundschulen sind gegenwärtig mit durchschnittlich 98% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch Schule und Hort gewährleistet 
werden. 
2)  Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig durchschnittlich 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht 
gewährleistet werden. 
3)  Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig durchschnittlich 97%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht 
gewährleistet werden. 
A)  durch Umzug Wegfall der 8 am Täubchenweg, dafür 20 neu am Gerichtsweg, Nachnutzung durch OS 
B)  durch Umzug Wegfall der 12 in Neruda alt, dafür 16 neu in Jablonowskistr. , Nachnutzung OS 
C)  durch Umzug Wegfall der 8 am Adler, dafür 16 neu Baumannstr., Nachnutzung OS 
D)  durch Sanierung vorübergehend Wegfall  von 15 
E)  durch Umzug Wegfall der 12 Anhalter Str., dafür 15 neu Diderotstr., Nachnutzung GS und Auslagerung 
7/7
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-08115 
Ausgangs- 
beschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
122 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 
(enrg.)  s. ID24  s. ID24  s. ID24 s. ID24  s. ID24  s. ID24   s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24 
129 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 
(inn.)  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID 65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung      7.843.850 €      7.843.850 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        262.825 €          251.602  €      5.695.000 €      2.148.850 € 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g      2.418.000 €      2.053.000 €         365.000 € 17,78%      2.223.000 €      2.418.000 €                   - €                     - €                    - €      2.418.000 € 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS Sanierung    10.870.0 00 €      9.270.000 €      1.600.000 € 17,26%    10. 870.000 €                    - €     6.693.789 €       4.938.358 €      6.886.875 €      3.983.125 € 
31 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.)      4.681.700 €      3.726.700 €         955.000 €  25,63%      4.681.700 €                    - €     4.113.306 €                     - €      1.680.000 €      3.001.700 € 
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(inn.)      3.547.300 €      3.350.300 €         197.000 €  5,88%      3.547.300 €                    - €     1 .637.379 €       2.051.496 €      1.234.680 €      2.312.620 € 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(inn.)      4.456.370 €      4.456.370 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        302.072 €       3.751.316 €      3.050 .000 €      1.406.370 € 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung      1.36 8.000 €      1.368.000 €                    - € 0,0 0%                    - €                    - €                   - €                     - €                    - €      1.368.000 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g      3.500.000 €      3.500.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        610.000 €          700.000 €                    - €      3.500.000 € 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung      1.100.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    -  €      1.100.000 € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erwe iterung      5.500.000 €      5.500.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        120.000 €          550.000 €                    - €      5.500.000 € 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung      4.600.00 0 €      4.600.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €     1.2 06.119 €          335.373 €      1.748.000 €      2 .852.000 € 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung      4.500. 000 €      4.500.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        478.000 €          400.000 €                    -  €      4.500.000 € 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung      2 .000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €      2.000.000 € 
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS Neubau    15.752.000 €    15.752.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €     4.188. 857 €       1.496.715 €      6.057.500 €      9.694 .500 € 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung      6.581.500 €      5.081.500 €      1.500.000  € 29,52%      6.581.500 €                    - €     2.030.107 €       3.862.455 €      3.620.600 €      2.960.900 € 
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.)      8.026.000 €      5.956.000 €      2.070.000 € 34,75%      8.026.000 €                    - €     3 .614.451 €     10.087.094 €      4.243.650 €      3 .782.350 € 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.)      2.700.000 €      2.700.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        538.736 €       2.369.949 €      1.923 .750 €         776.250 € 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 
(inn.)      9.794.000 €      7.864.000 €      1.930.000 € 24,54%      9.794.000 €                    - €     2 .054.063 €       4.564.355 €      5.603.100 €      4.190.900 € 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf (Interim) GS Erweiterung      1.100.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €          120.000 €                    - €      1.100.000 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz Ehrenberg GS Erweiterung      5.900.000 €      5.900.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €     3.255.500 €       1.179.664 €      2.470.000 €      3.430.000 € 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau                    - €                    -  €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €                    - € 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwei terung      6.500.000 €                    - €                      - €                    - €          34.727 €          482.273 €      2.280.000 €      4.220.000 € 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
31.05.2019 
HAR 2018 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung Maßnahme 
Planung 2019-2024 
Stand: 05.06.2019 
15:45 Uhr 1/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-08115 
Ausgangs- 
beschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
31.05.2019 
HAR 2018 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung Maßnahme 
Planung 2019-2024 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung      3.950.000 €                    - €                      - €                    - €          25.648 €          341.018 €                    - €      3. 950.000 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau                    - €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €                    - € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau    12.000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €    12.000.000  € 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Erwe iterung    12.000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €            67.351 €                    - €    12.000.000 € 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS Neubau    22.700.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      9.080.000 €    13.620.000 € 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr./Investorenmodell) Grundschule GS Neubau                    - €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €                    - €  
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierun g      6.900.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €      6.900.000 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung      6.000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      2.280.000 €      3.720.000 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    17.000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      6.460.000 €    10 .540.000 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau    17.300.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      6.840.000 €    10 .460.000 € 
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS Umnutzung      8.420 .000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €      8 .420.000 € 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung      2.053.000 €      2.053.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                   - €                     - €                     - €      2.053.000 € 
198 Braunstraße (o. HNr.) Grundschule Schönefeld GS Neu bau    18.000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) 
Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau    16.000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      6.080.0 00 €      9.920.000 € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS Neubau    18.0 00.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      6.840.000 €    11.160. 000 € 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau    18.000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    18 .000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      6.840.000 €    11.16 0.000 € 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    1 8.000.000 €                    - €                      - €                    - €                   -  €                     - €      6.840.000 €    11.1 60.000 € 
29 Im Zipfel (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau    16.000 .000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      6.080.000 €      9.920.0 00 € 
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau GS Ne ubau    18.000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €    18.000.000 € 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau                    - €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €                    - € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau    18.000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €    18.000.000 € 
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Addis-Abeba-Platz GS , SH Neubau    22.319.000 €    17.000.000 €      5.31 9.000 € 31,29%    22.319.000 €                    - €     4.511.316 €     11.817.773 €    12.112.499 €    10.206.501 € 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Ne ubau    19.775.000 €    17.075.000 €      2.700.000 € 15,81%    19.775.000 €                    - €     4.508.056 €     11.858.207 €    11.622.920 €      8 .152.080 € 
Stand: 05.06.2019 
15:45 Uhr 2/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-08115 
Ausgangs- 
beschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
31.05.2019 
HAR 2018 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung Maßnahme 
Planung 2019-2024 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau    16.000. 000 €    16.000.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €     2. 536.207 €       2.177.754 €      5.358.130 €    10. 641.870 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH Neubau    2 3.785.905 €                    - €                      - €                    - €          39.398 €          878.905 €    11.816.100 €    11.969.805 € 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau    20.0 00.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €          200.000 €      7.600.000 €    12.400.000 €  
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Bra ndschutz         768.500 €         768.500 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        158.861 €          160.278 €                     - €         768.500 € 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung      5.500.000 €      5.500.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        170.000 €                     - €                    - €      5.500.000 € 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung      5.000.000 €      5.000.000 €                    -  € 0,00%                    - €                    -  €        409.500 €                     - €                    - €      5.000.000 € 
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(1. BA) GY Reaktivierung    29.979.051 €    16.000.000 €    1 3.979.051 € 87,37%    29.979.051 €                    - €     1.119.063 €          868.095 €    16.530. 000 €    13.449.051 € 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung 
(inn.)      5.822.050 €      5.822.050 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        286.037 €          532.240 €      4.04 2.700 €      1.779.350 € 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g      1.705.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €      1.705.000 € 
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(2. BA) GY Reaktivierung  s.ID163  s.ID163  s.ID163 s.ID163  s .ID163  s.ID163  s. ID163  s ID163  s.ID163  s.ID16 3 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 
(inn.)      8.465.100 €      8.465.100 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        379.059 €          444.834 €      6.20 7.300 €      2.257.800 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz      4.550.000 €                    - €                      - €                    - €          79. 227 €          674.292 €         800.000 €      3.7 50.000 € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung                    - €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €                    - € 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau    21.700.000 €    21.700.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €            9.18 0 €          183.000 €      8.246.000 €    13.454.0 00 € 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium Wiederitzsch GY Neuba u    20.000.000 €    20.000.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €          10.857 €          160.000 €                    - €    20.000.000 € 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) GY Umnutzung    12.000.000 €    12.000.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        582.835 €          873.886 €                    - €    12.000.000 € 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neubau                    - €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €                    - € 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtaus-endfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau                    - €                    -  €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €                    - € 
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau    2 6.000.000 €                    - €                      - €                    - €                   -  €                     - €      9.880.000 €    16.1 20.000 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Sanierung    30 .532.846 €    30.532.846 €                    - € 0 ,00%                    - €                    - €     9.066.848 €       6.700.839 €    11.200.000 €    19.332.846 € 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße Gymnasium Prager Spitze GY, SH Neubau    32.000.000 €                    - €                      - €                    - €          21.735 €            57.6 23 €    12.160.000 €    19.840.000 € 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) GY, SH Neubau    25.000.000 €                    - €                      - €                    - €          46.848 €          649.267 €      9.500.000 €    15.500.000 € 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau    26. 000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                      - €      9.880.000 €    16.120 .000 € 
Stand: 05.06.2019 
15:45 Uhr 3/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-08115 
Ausgangs- 
beschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
31.05.2019 
HAR 2018 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung Maßnahme 
Planung 2019-2024 
36 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 
(energ.)      3.832.750 €      2.887.750 €         945.000 €  32,72%      3.832.750 €                    - €     2.896.950 €       1.810.975 €      2.057.550 €      1.775.200 € 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 
(inn.)      4.678.000 €      3.978.000 €         700.000 €  17,60%      4.678.000 €                    - €     1.286.909 €       3.705.206 €      2.834.350 €      1.843.650 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung      4.500.000 €      4.500.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        378.000 €          55 0.000 €                    - €      4.500.000 € 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung      6.550.000 €      5.850.000 €         700.000 € 1 1,97%      6.550.000 €                    - €     2. 448.706 €       3.868.841 €      4.168.150 €      2 .381.850 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung      3.520.000 €      3.520.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €          81.217 €          183.322 €      1.40 8.000 €      2.112.000 € 
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz OS Neubau    24.300.000 €    18.000.000 €      6.300.000 € 35, 00%    24.300.000 €                    - €     2.742 .443 €       6.641.304 €                    - €    24.300.000 € 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung      5.46 6.000 €      5.466.000 €                    - € 0,0 0%                    - €                    - €     1.227.211 €          258.135 €      1.710.000 €      3.756.000 € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung 
(inn.)      5.940.800 €      5.940.800 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        220.815 €          390.147 €      4.20 8.000 €      1.732.800 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Brandschutz      2.055.000 €                    - €                      - €                    -  €            7.524 €            55.000 €                    - €      2.055.000 € 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung    29.900.00 0 €    29.900.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        3 97.671 €       1.300.179 €    14.000.000 €    15.90 0.000 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung    14 .400.000 €      9.500.000 €      4.900.000 € 51,58%    14.400.000 €                    - €        678.7 50 €          443.998 €      6.733.500 €      7.666 .500 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung      8.000.000 €      8.000.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €          15.646 €            30.000 €      3.040. 000 €      4.960.000 € 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz      6.000.000 €                    - €                      - €                    - €          80.366 €          512.771 €      1.064.000 €      4.936.00 0 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung      2.400.000 €                    - €                      - €                    -  €                   - €                     - €         912.000 €      1.488.000 € 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung    15.180.000 €    13.000.000 €      2.180.000 € 16,7 7%                    - €                    - €        584.647 €          237.022 €      5.768.400 €      9.411.600 € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung      7.0 00.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €          130.000 €                    - €      7.00 0.000 € 
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav-Fechner- 
Schule) OS Reaktivierung      9.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                     - €                    - €      9.000.000 € 
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau      5.000.000  €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    - €      5.000 .000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau                    - €                    - €                      - €                    - €                   - €                     -  €                    - €                    - € 
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau    20.000.0 00 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      7.600.000 €    12.400.000 € 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Flächensuche                    - €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                     - €                    - € 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau    20. 000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                      - €      7.600.000 €    12.400 .000 € 
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau    21.199.700 €    21.199.700 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        936.927 €          299.210 €    13 .249.050 €      7.950.650 € 
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau    20.000.000 €    20.000.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        175.506 €          522.025 €                    - €    20.000.000 € 
Stand: 05.06.2019 
15:45 Uhr 4/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-08115 
Ausgangs- 
beschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
31.05.2019 
HAR 2018 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung Maßnahme 
Planung 2019-2024 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) OS, SH Neubau    20.000.000 €                    - €                      - €                    - €          21.962 €          478.039 €      7.600.000 €    12.400.000 € 
167 Edisonstraße (o. HNr.) Christoph-Arnold-Schule SH,  GS Neubau      4.376.000 €      4.376.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €          63.116 €            49.541 €      1.662.880 €      2.713.120 € 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau      4.970.000 €      4.970.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        261.070 €            77.508 €      2.661 .900 €      2.308.100 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau      2.300.00 0 €                    - €                      - €                     - €                   - €                     - €      1.638.750 €         661.250  € 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS Neub au      5.265.000 €                    - €                      - €                    - €        261.9 77 €            93.675 €      1.216.000 €      4.04 9.000 € 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm-Busch-Schu le SH, GS Neubau    15.100.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      5 .284.000 €      9.816.000 € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau      5.000.0 00 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000  € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau      4.200.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      1.900.00 0 €      2.300.000 € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neub au      5.000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000 € 
195 Ferdinand-Rhode-Straße / 
Wundtstraße 
Sporthalle (Petrischule + Schule 
am Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau      6.500.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      2.470.00 0 €      4.030.000 € 
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, GY Neubau      6.220.600 €      5.489.959 €         730 .641 € 13,31%      6.220.600 €                    - €     3.833.348 €       2.316.780 €      3.911.600 €      2.309.000 € 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Neu bau      5.500.000 €                    - €                      - €                    - €        149. 615 €          402.361 €      2.090.000 €      3.41 0.000 € 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau      5 .000.000 €                    - €                      - €                    - €          11.293 €            80.000 €      1.900.000 €      3.100.000 €  
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau      4.200.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €          10 5.265 €      1.596.000 €      2.604.000 € 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau      6.000.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €                    -  €      6.000.000 € 
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS Neubau      4 .200.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      1.155.000 €      3.0 45.000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau      5.00 0.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      1.900.000 €      3.100. 000 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau      5.400.000 €                    - €                      - €                    - €                   - €                     - €      1.900 .000 €      3.500.000 € 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau    13.250.000 €    13.250.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €        479.806 €       1.389.095 €      4 .855.700 €      8.394.300 € 
 Summe   451.166.425 €    47.070.692 € 10,43%  177.777.901 €       2.418.000 € 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Stand: 05.06.2019 
15:45 Uhr 5/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-08115 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
122 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 
(enrg.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
129 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2021 01.2018 11.2015 11.2018 10.2018 11.2019 06.2019 08.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.2018 03.2018 06.2 019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01-DS-01 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS Sanierung 2019 10.2015 05.2016 11.2016 10.2016 06.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-03 
31 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 08.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(inn.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 10.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2019 01.2016 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 12.20 19 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2020 01.2019 12.2018 09.2019 06.2019 03.2020 - VI-DS-06442 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 06.2019 07.2 020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 07.2019 06.2019 01.2020 06.2019 07.2020 - -
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02.2019 06.2 019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 09.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 08.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 08.2018 06.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 2020 09.2015 03.2017 08.2019 06.2019 02.2020 06.2019 08.2020 VI-DS-03932- 
NF-02 -
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS Neubau 2020 09.2015 11. 2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 05.2018 06 .2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676- 
DS-03 
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) 2020 07.2016 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 06.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf (Interi m) GS Erweiterung 2021 07.2016 05.2017 06.2019 06.2019 06.2 020 06.2019 06.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 -
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz Ehrenberg GS Erweiterung 2021 08.2016 06.2018 06.2018 06.2018 08.201 9 06.2019 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau 2021 08.2016 01.2017 04.2019 06.2019 08.2019 06.2 019 07.2021 VI-DS-03155- 
NF-02 -
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 07.2019 11.2015 06.2020 06.2019 06.2021 06.20 19 06.2023 VI-DS-01854 -
ID TF Straße / Standort Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Stand: 05.06.2019 
15:49 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-08115 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 03.2019 05.2017 06.2019 06.2019 07.2022 06.2019 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2023 08.2018 06.2019 07.2020 06.2019 07 .2021 06.2019 07.2023 - -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2023 08.2019 06.2 019 07.2020 06.2019 07.2021 06.2019 07.2023 - -
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Erwe iterung 2024 08.2019 05.2017 07.2021 06.2019 08.2022 06.20 19 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS Neuba u 2024 01.2019 02.2019 12.2020 06.2019 08.2021 06.2019 07.2 024 VI-DS-06749 -
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr./Investorenmodell) Grundschule GS Neubau 2024 08.2019 01.2017 02.2019 06.2019 08.2022 06.2019 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 08.2020 06.2019 07.2021 06.2019 08.2022 06.2019 07. 2024 - -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 06.2019 07.2022 06.2019 08.2023 06.2019 07.2025 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 06.2019 07.2022 06.2019 08.2023 06.2019 07.2025 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 06.2019 08.2021 06.2019 08.2023 06.2019 07.2025 - -
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS Umnutzung 2025 12.20 19 06.2019 07.2022 06.2019 08.2023 06.2019 07.2025 - -
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 08.2021 05.2017 07.2023 06.2019 07.2024 06.2019 07.20 26 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
198 Braunstraße (o. HNr.) Grundschule Schönefeld GS Neu bau 2026 08.2021 06.2019 07.2023 06.2019 07.2024 06.2019 07 .2026 - -
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) 
Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 06.2019 07.2023 06.2019 07.2024 06.2 019 07.2026 - -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS Neubau 2026 08. 2021 06.2019 07.2023 06.2019 07.2024 06.2019 07.2026 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 08.2021 06.2019 07.2023 06.2019 07.2024 06.2019 07.2026 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 0 8.2021 06.2019 07.2023 06.2019 07.2024 06.2019 07.2026 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 11.2015 08.2023 06.2019 07.2025 06.2019 07.2027 VI -DS-01854 -
29 Im Zipfel (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08. 2022 05.2017 07.2024 06.2019 07.2025 06.2019 07.2027 - -
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau GS Ne ubau 2027 08.2022 06.2019 07.2024 06.2019 07.2025 06.2019 0 7.2027 - -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Addis-Abeba-Platz GS , SH Neubau 2020 08.2015 11.2015 02.2017 11.2017 03.2018 03 .2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 08.2015 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.201 8 07.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-03 
Stand: 05.06.2019 
15:49 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-08115 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 10.201 5 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 11.2018 09.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH Neubau 2023 04.2019 06.2019 05.2020 06.2019 11.2020 06.2019 06.2023 VI -DS-06977 -
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau 2025 06. 2019 06.2019 07.2022 06.2019 08.2023 06.2019 07.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Br andschutz 2019 10.2018 11.2018 02.2019 06.2019 07.2019 - VI-DS-06334 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.2018 06.2019 07 .2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 11.2015 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 06.2019 10.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung 
(inn.) 2020 07.2015 11.2015 05.2018 10.2018 05.2019 06.2019 06.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2021 09.2019 06.2019 08.2019 06.2019 07.2021 - -
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 08.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 
(inn.) 2021 11.2016 11.2015 01.2019 10.2018 01.2020 06.2019 10.20 21 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 08.2018 06.2018 07.2020 06.2019 07.2021 06.2019 07. 2023 - -
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 07.2020 06.2019 07.2021 06.2019 07.2023 - -
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.201 7 02.2019 01.2019 02.2020 06.2019 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium Wiederitzsch GY Neu bau 2023 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 06.2019 07 .2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) GY Umnutzun g 2023 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 06.2019 06.2 023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2024 08.2019 01.2017 09.2019 06.2019 08.2022 06.2019 07. 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtaus-endfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau 2024 08.2019 01.2017 09.2019 06.2019 08.2022 06.2 019 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 20 27 08.2022 06.2019 07.2024 06.2019 07.2025 06.2019 07.2027 - -
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Sanierung 2021 08.2016 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 01.2018 07.2021 RB V-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße Gymnasium Prager Spitze GY, SH Neubau 2023 08.2018 06.20 18 07.2020 06.2018 07.2021 06.2019 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) GY, SH Neubau 2025 08.2020 06.2019 07.2022 06.2019 08.2023 06.2019 07.2025 VI-DS-01854 -
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 06.2019 08.2023 06.2019 07.2025 06.2019 07.2027 - -
Stand: 05.06.2019 
15:49 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-08115 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
36 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 
(energ.) 2019 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 10.2017 07.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 
(inn.) 2019 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 10.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02 .2019 06.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 03.2015 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 04.2018 02.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02-DS-02 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 020 04.2017 11.2015 02.2018 08.2017 03.2019 06.2019 06.202 1 - VI-DS-04169- 
NF-02 
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2 020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 06.2019 07.202 0 VI-DS-05899- 
NF-21 VI-DS-06478 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 2020 03.20 15 05.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 02.2020 VI-DS-0 3635 VI-DS-05072 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung 
(inn.) 2020 09.2015 11.2015 07.2018 10.2018 07.2019 06.2019 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Brandschutz 2021 07.2019 06.2019 07.2020 06.2019 07.2021 - -
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 08.2016 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 06.2019 07.2021 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 0 6.2017 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 06.2019 05.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-02 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 3 08.2018 06.2018 06.2018 06.2018 03.2021 06.2019 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 2 024 05.2017 05.2017 07.2022 06.2019 08.2023 06.2019 07.202 4 VI-DS-03932- 
NF-02 -
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 08.2019 06.2019 07.2021 06.2019 08 .2022 06.2019 07.2024 - -
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 024 08.2019 06.2018 06.2018 06.2018 08.2022 06.2019 07.202 4 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 06.2019 08.2023 06.2019 07.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav-Fechner- 
Schule) OS Reaktivierung 2025 08.2021 06.2019 07.2022 06.2019 08.2 023 06.2019 07.2025 - -
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2025 08.2021 06 .2019 08.2022 06.2019 08.2023 06.2019 07.2025 - -
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 06.2019 07. 2024 06.2019 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 06.2019 07.2024 06.2019 07.2025 06.2019 07.2027 - -
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Flächensuche 2028 08.2023 06.2019 08.2024 06.2019 08.20 26 06.2019 07.2028 - -
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 06.2019 07.2026 05.2018 08.2027 06.2019 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2021 09.2016 11.2015 09.2018 10.2018 09.2019 06.201 9 08.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 06.2019 0 7.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
Stand: 05.06.2019 
15:49 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-08115 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) OS, SH Neubau 2025 08.2020 06.2019 07.2022 06.2019 08.2023 06.2019 07.2025 VI-DS-01854 -
167 Edisonstraße (o. HNr.) Christoph-Arnold-Schule SH,  GS Neubau 2021 09.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 06. 2019 08.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 20 21 09.2016 05.2017 03.2019 06.2019 10.2019 06.2019 08.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 03.2019 0 2.2019 09.2019 06.2019 10.2020 06.2019 07.2021 VI-DS-0691 2 -
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS Neub au 2022 09.2020 05.2017 07.2019 06.2019 12.2020 06.2019 12. 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm-Busch-Sch ule SH, GS Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 06.2019 08.2 021 06.2019 07.2024 VI-DS-06749 -
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 08.2019 06.2019 07.2021 06.2019 08.2022 06.2019 07.2024 - -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 06.2019 07.2022 06.2019 08.2023 06.201 9 07.2025 - -
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 08.2020 06.2019 07.2022 06.2019 08.2023 06.2019 07 .2025 - -
195 Ferdinand-Rhode-Straße / 
Wundtstraße 
Sporthalle (Petrischule + Schule 
am Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 08.2021 06.2019 07.2023 06.2019 07.2024 06.201 9 07.2026 - -
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 08.2014 11.2015 03.2017 06.2017 03.2018 03.20 18 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2022 08.2017 05.2017 07.2019 06.2019 07.2020 06.2019 0 7.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau 2022 01 .2018 05.2017 12.2019 06.2019 12.2020 06.2019 12.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 06.2019 08.2022 06.2019 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 06.2019 07.2022 06.2019 08.2023 06.2019 07.20 25 - -
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS Neubau 2025 08 .2020 06.2019 07.2022 06.2019 08.2023 06.2019 07.2025 - -
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 06.2019 07.2023 06.2019 07.2024 06.2019 07.2026 - -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2026 09.2019 06.2019 07.2020 06.2019 07.2021 06. 2019 07.2023 - -
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 06.201 9 02.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Stand: 05.06.2019 
15:49 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-08115 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 06.2019 formelbedingt hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum 
Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächliche Beschlussfassung zum 
Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. 
Schulentwicklungsplan 2018 (derzeit Entwurfs- 
Status) 
notwendige Beschlussfassung zum 
Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächliche Beschlussfassung zum 
Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendiger Baubeginn resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. 
Schulentwicklungsplan 2018 (derzeit Entwurfs- 
Status) 
Stand: 05.06.2019 
15:49 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Erläuterung stark risikobehafteter Vorhaben 
Anlage 5a 
zu VI-Ifo-08115 
Einschätzung 
Verwaltung Erläuterung stark risikobehafteter Vorhaben 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf (Interi m) GS Erweiterung 2021 bisher kein Grundstück für Inter imsstandort Schule zwecks notwendiger Auslagerung gefunden, Baubeginn ungewiss. 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 Bisher keine Auslagerungsmöglichkeit und keine abschließende Klärung Grundstücksfrage, daher Baubeginn nicht 
bestimmbar. 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2023 Grundschule ist Abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Eine Fortschreibung der Soll- 
Termine kann erst zu gegebener Zeit erfolgen. 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
ID TF Straße / Standort Maßnahme Name / Bezeichnung 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
Bauende 
Plan/Ist 
Stand: 11.06.2019 
07:30 Uhr 1/1 
Anlage 7 
zu VI-Ifo 08115 
Übersicht Baukosten Neubauvorhaben Stand: 28.05.2019 
ID TF- 
SHB Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Züge BGF Schüler Summe 
KG300-400 je Platz je BGF 
Aktivierung 
566 Erfurter Str. 9 Erich-Kästner-Schule GS 4 5.940 448 8. 464.613 € 18.894 € 1.425 €
557 Tarostr. 6 Pablo-Neruda-Schule GS 4 6.467 448 11.372.7 04 € 25.385 € 1.758 €
564 Scharnhorststr. 24 Kurt-Masur-Schule GS 5 7.678 560 11 .052.713 € 19.737 € 1.439 €
52 Telemannstr. 9 Taro-Gymnasium GYM 5 11.489 1.120 14.942 .335 € 13.341 € 1.301 €
38 Max-Planck-Str. 53-55 Sport-OS OS 4 7.034 672 10.771.44 0 € 16.029 € 1.531 €
Baubeschluss 
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Addis-Abeba- 
Platz GS 4 6.484 448 11.348.429 € 25.331 € 1.750 €
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule 
1) GS 4+ 5.707 448 8.586.946 € 19.167 € 1.505 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule 1) GS 4+ 5.318 448 8.069.710 € 18.013 € 1.517 €
18 Baumannstraße 13 Schule an der 
Baumannstraße 
1) GS 4+ 5.728 448 8.225.227 € 18.360 € 1.436 €
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz 2) OS 4 8.118 672 20.546.304 € 30.575 € 2.531 €
1) Schüleranzahl exkl. 20% Kapazitätsobergrenze 
2) Kosten einschl. Generalübernehmerzuschlag