Baubeschluss Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die Oberschule Höltystraße am Standort Höltystraße 51
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07447
Datum: 2022-08-03
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/15
Ratsversammlung
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07447
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie
Betreff:
Baubeschluss Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die Oberschule 
Höltystraße am Standort Höltystraße 51
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Jugend, Schule und Demokratie Vorberatung
FA Finanzen Vorberatung
FA Stadtentwicklung und Bau Vorberatung
SBB Südost Anhörung
Ratsversammlung 12.10.2022 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gem. Hauptsatzung § 8 (3) Nr. 18 in der zur 
Zeit gültigen Fassung)
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 8.561.650 €. Der städtische Anteil beträgt 
8.561.650 €.
3. Die Auszahlungen in Höhe von 8.506.950 € sind im PSP-Element „OS Höltystraße - 2-Feld-
Sporthalle“ (7.0001746.700) wie folgt vorgesehen:
Bis 2021:      58.693 €
2022:            650.157 €
2023:       1.905.500 €
2024:       2.997.100 €
2025:       1.994.300 €
2026:          955.900 €
4. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung sind im PSP-Element „OS Höltystraße“ 
(1.100.21.5.1.01.33) wie folgt vorgesehen:
2025: 54.700 €
Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung werden im Rahmen der
Haushaltsplanung 2025/2026 durch das Fachamt angemeldet.
1 von 22 in Zusammenstellung
2/15
5. Für das Haushaltsjahr 2022 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen (VE) vorgesehen: 
VE 2022, kassenwirksam 2023:      1.905.500 €
VE 2022, kassenwirksam 2024:      2.997.100 €
VE 2022, kassenwirksam 2025:      1.939.600 €
Für das Haushaltsjahr 2023 ist folgende Verpflichtungsermächtigungen (VE) vorgesehen: 
VE 2023, kassenwirksam 2026:      955.900 €
Auszug SAP:
Die überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen nach § 81 (5) SächsGemO für das 
Haushaltsjahr 2022
Kassenwirksam in 2023:     417.100 €
Kassenwirksam in 2024:  2.089.200 €
Kassenwirksam in 2025:  1.268.600 € werden bestätigt.
Die Deckung erfolgt aus folgenden PSP-Elementen:
Bezeichnung Projektdefinition VE 22 kw 23 VE 22 kw 24 VE 22 kw 25
Amt 80: Sanierung und 
Erschließung Linkelstraße 7.0002187  417.100  
GS NB Karlsruher Str. 7.0001780   2.089.200 1.268.600
7. Die ab dem Haushaltsjahr 2025 anteilig anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 218.462 € sowie 
ab dem Haushaltsjahr 2026 anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 276.283 werden innerhalb 
des Budgets des Fachamtes berücksichtigt.
8. Mit der Projektleitung und Projektsteuerung einschließlich Mittelbewirtschaftung und 
Übernahme der Auftraggeberfunktion ab Leistungsphase 5 HOAI sowie mit der Durchführung 
der notwendigen Auftragsvergaben wird die LESG mbH beauftragt.
Räumlicher Bezug
04289 Leipzig, Stadtbezirk: Süd-Ost, Ortsteil: Meusdorf, LIGIS-ID: 002367g002
Zusammenfassung
Anlass der Vorlage:   
 Rechtliche Vorschriften X  Stadtratsbeschluss  Verwaltungshandeln
 Sonstiges:
Am Standort Schule Höltystraße in der Höltytstraße 51 stehen derzeit keine Sportflächen zur 
2 von 22 in Zusammenstellung
3/15
Verfügung. Für die 2,5 zügige Oberschule soll die notwendige Zweifeldsporthalle und 
Sportfreiflächen auf dem bestehenden Grundstück realisiert werden.
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 2025 54.700 1.100.21.5.1.01.33
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Bis 
2021
2022
2023
2024
2025
2026
58.693
650.157
1.905.500
2.997.100
1.994.300
955.900
7.0001746.700
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
2025
2026 ff.
2025 218.078
276.283 1.100.21.5.1.01.33
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Steuerrechtliche Prüfung X nein wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG nein ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen ja nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Auswirkungen auf den Stellenplan nein X wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: 
0,5 VzÄ Hausmeister ab 2025
0,5 VzÄ Hallenwart ab 2025
Vorgesehener Stellenabbau: 
3 von 22 in Zusammenstellung
4/15
Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
Nachhaltige Mobilität Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität Wirkung auf Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
Bürgerstadt Weltoffene Stadt
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
Region X Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
Bezahlbares Wohnen Stadtrat Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
Kommunalwirtschaft Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
Lebenslanges Lernen Verwaltung Imageprägende 
Großveranstaltungen
Sichere Stadt Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
Sonstige Ziele
Trifft nicht zu
4 von 22 in Zusammenstellung
5/15
Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) keine / Aussage nicht möglich erneuerbar X fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch Aussage nicht möglich X ja nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) Aussage nicht möglich ja X nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement)
Aussage nicht möglich X ja nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz X ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung ja (Prüfschema endet hier.)
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
X ja nein (Begründung s. Abwägungsprozess) nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
X liegt vor: s. Kapitel der Vorlage: 2.5
wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss)
Sachverhalt
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlagen fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d. 
Task Force Schulhausbau und Kita statt.  
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.  
 
III.  Strategische Ziele 
Der Beschluss dient der Absicherung des Schulsports sowie der Gewährleistung des 
Vereinssports.  
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse
Sammelplanungsbeschluss für Schulbauinvestitionen VI-DS-03932-NF-02 vom 17.05.2017.
5 von 22 in Zusammenstellung
6/15
1.2 Ziel und Entwicklungskonzeption
Die Oberschule in der Höltystraße 51, 04289 Leipzig (Stadtteil Meusdorf) wurde 1974 
errichtet. Nach Leerstand und zwischenzeitlicher Umnutzung als Asylunterkunft wurde 2020 
der Standort als 2,5 zügige Oberschule reaktiviert. Das zum größten Teil brachliegende 
Grundstück mit bestehender Vereinssporthalle bietet derzeit keine Möglichkeiten für 
Schulsport. Zur Abdeckung des Lehrplans im Fach Sport ist eine Zweifeldsporthalle 
notwendig. Weiterhin sind gemäß Schulbaustandards der Stadt Leipzig Sportfreianlagen mit 
100m Laufbahnen, ein Kleinspielfeld, eine Weitsprung- sowie eine Kugelstoßanlage 
erforderlich.
1.3 Beschreibung des IST-Zustandes
Die auf dem Schulgrundstück befindliche Sporthalle und ein Teil der Außenflächen sind 
langfristig an den Verein L.E. Sport e.V. verpachtet und stehen somit nicht für den Schulsport 
zur Verfügung. Zudem fehlen entsprechende notwendige Sportfreiflächen.
1.4 Ableitung des Bedarfs
Für die Oberschule sind ausreichend große und intakte Sportflächen erforderlich. Der 
Sportunterricht muss derzeit an einem weiter entfernten Ausweichstandort stattfinden. Damit 
verbunden ist ein hoher Zeit-, Aufsichts- und organisatorischer Aufwand. Mit Umsetzung der 
Maßnahme kann die Situation erheblich verbessert werden.
1.5 Notwendigkeit / Dringlichkeit der Baumaßnahme
Die Maßnahme dient dem Ausbau und der Sicherstellung des Schulstandortes. 
1.6 Alternativlösungen
Es gibt keine Alternativen.
2. Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 
2.1 Städtebauliche Einordnung
Das Schulgrundstück Flurst. 910 erstreckt sich gemeinsam mit dem Flurstück 909, auf dem 
die Stellplätze der Oberschule untergebracht sind, zwischen Höltystraße, Barclayweg und 
Haifisweg. Zwischen langgestreckten mehrgeschossigen Wohnblöcken im Westen sowie 
dem dazu östlich gegenüberstehendem Gebiet einer „offenen Bebauung“ mit 
Einfamilienhäusern liegt es in einem allgemeinen Wohngebiet. Der Neubau der Sporthalle 
wird hinter dem bestehenden Schulgebäude und Schulhof realisiert. Dabei kann die 
bestehende Zufahrt über den Barclayweg genutzt werden. Die Sportfreiflächen werden auf 
den verbleibenden Flächen im östlichen Bereich des Grundstückes umgesetzt.
2.2 Erläuterung der Planung
Die Sporthalle ist als eingeschossiges, nicht unterkellertes Gebäude in Massivbauweise 
geplant. An den ca. 10,30 m hohen Hallenkörper schließt auf der Nordseite der ca. 4,50 m 
hohe Funktionaltrakt an. Der Eingangsbereich ist dabei dem angrenzenden Schulhof 
zugeordnet. Im Inneren erfolgt die Erschließung über einen in Ost-West-Richtung 
verlaufenden Flur. Das Gebäude ist gestalterisch in zwei unterschiedliche Bereiche 
gegliedert. Auf Höhe des Funktionaltraktes (h = ca. 4,50 m) wird eine umlaufende 
Fassadenbegrünung mit Unterkonstruktion vorgesehen. Der darüberliegende Hallenkörper 
wird mit einer Metallfassade aus beschichtetem profiliertem Stahlblech verkleidet. Das 
perforierte Blech bildet zugleich den Sonnenschutz für die umlaufenden Hallenfenster. 
Zudem ist eine extensive Begrünung auf den Dächern geplant. Die Sportfreiflächen können 
aufgrund des Grundstückszuschnittes und der bestehenden Vereinssporthalle nur im Osten 
des Grundstückes eingegliedert werden und sind über einem Fußweg mit dem Hallenneubau 
verbunden. 
2.2.1 Generalunternehmervergabe
Aufgrund der begrenzten Flächen auf dem Baufeld ist eine fachlosgegliederte und sichere 
Baustelleneinrichtung nur schwer umsetzbar. 
6 von 22 in Zusammenstellung
7/15
Des Weiteren werden die Bauarbeiten bei uneingeschränkten, vollen Schulbetrieb 
stattfinden. Daher ist zum einen eine schnelle Abwicklung der Bauleistung anzustreben, um 
den Schulbetrieb so gering wie möglich zu belasten. Zum anderen sind etwaige 
Gefahrenquellen für Schulangehörige durch die Baustellensituation weitestgehend zu 
beseitigen. Bei einer kleinteiligen Losvergabe besteht grundsätzlich die Gefahr, dass 
aufgrund der vielen verschiedenen Gewerke, die zuweilen gleichzeitig am Objekt arbeiten 
und aufgrund der geringen Platzverhältnisse sowie bautechnischen Zwängen Gefährdungen 
entstehen können. Bei einer Generalunternehmervergabe (GU) sind ebenfalls mehrere 
Firmen, bzw. Subunternehmer am Werk, diese werden jedoch durch den GU koordiniert, 
weshalb die Bauleitung gezielter auf die Baustellensituation Einfluss nehmen kann.
Gleichzeitig findet die Umsetzung des Vorhabens in direkter Umgebung der Schule und 
Schulhof statt, was ein erhöhtes Gefahrenpotenzial für den Schulalltag darstellt. Daher sind 
besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Aus diesen bautechnischen Zwangspunkten 
ist die Umsetzung des Vorhabens als Generalunternehmervergabe geplant.
KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276)
- Herrichten Geländeoberflächen mit Rodung von Bäumen und Strauchflächen
- Öffentliche Erschließung
  Trinkwasser: Anschluss neu
  Abwasser: Anbindung an bestehendes Leitungsnetz Schule
  Fernwärme: Anschluss neu
  Strom: Anbindung an bestehendes Netz Schule
  Telekommunikation: Anbindung an bestehendes Netz Schule
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276)
- Baugrubenherstellung und Baugrundverbesserung
- Flachgründung mit Bodenplatte u. eingespannten Stahlbetonstützen
- Hallenschwingboden als Holzkonstruktion mit Linoleumbelag 
- Bodenbeläge Funktionaltrakt: Linoleum u. Fliesen 
- Außenwände in Poroton-Mauerwerk mit Unterkonstruktion für umlaufende 
  Fassadenbegrünung, oberer Hallenkörper mit gelochter Stahltrapezblechverkleidung mit 
  Sonnenschutzfunktion für umlaufendes Hallenfensterband
- tragende Kalksandstein-Innenwände 
- nicht tragende Innenwände u. Vorsatzschalen in Trockenbauweise
- Fenster u. Türen sowie Pfostenriegel-Fassaden als Aluminiumkonstruktion 
- Innenwandbekleidungen: Innenputz mit Anstrich bzw. Fliesen (Sanitärbereiche), 
  umlaufende Holzprallwand mit Akustiklochung für Hallenbereich
- Gipskarton-Unterhangdecken in Teilbereichen des Funktionaltraktes
- Dach Halle: Satteldachbinder aus Brettschichtholz mit Holzbalken-Dachdecke, 
  Trapezblech mit Akustiklochung, Warmdach 
- Dach Funktionaltrakt: Stahlbetondecke mit Oberlichtern u. Dachausstieg, Warmdach
- Extensive Dachbegrünung mit Berücksichtigung für auflastgehaltene Photovoltaikmodule
- Allgemeine Einbauten (z.B. Umkleidebänke)
- Besondere Einbauten (z.B. fest eingebaute Sportgeräte, Trennvorhang)
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)
Es erfolgt die Installation aller erforderlichen haustechnischen Gewerke im Gebäude:
- Wasser und Abwasseranlagen mit Sanierung bestehender Anschlussgrundleitung
- Wärmeerzeugung mit Fernwärme 
- Wärmeversorgung mittels Fußbodenheizung u. Heizkörpern in Teilbereichen für  
  Funktionaltrakt sowie Deckenstrahlplatten im Hallenbereich
- Lüftungstechnische Anlage mit Wärmerückgewinnung für Funktional- u. Hallenbereich auch  
  unter Berücksichtigung des Emissionsschutzes
- Gebäudeautomation
- zwei frostsichere Außenarmaturen 
- Split-Kälteanlage für ELT-Raum
- Regenwassernutzungsanlage
7 von 22 in Zusammenstellung
8/15
- Starkstromanlagen mit Niederspannungsschalt- u. installationsanlagen, Beleuchtung, 
  Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz- und Erdungsanlage
- Die Stromversorgung erfolgt aus dem bestehenden Schulgebäude.
- Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen mit Telekommunikationsanlage,
  Sprachalarmierungsanlage, Gegensprechanlage, Behinderten-Notruf, 
  Uhrenanlagen, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage und Datentechnik
- Die genannten Anlagen erhalten, wenn notwendig neue Zentralen bzw. werden an die 
  entsprechenden Zentralen des bestehenden Schulgebäudes angeschlossen.
KG 500 Außenanlagen (DIN 276)
Anzahl PKW-Stellplätze Anzahl Fahrrad-Stellplätze
1 Behindertenstellplatz 80
- Schaffung umlaufender Fußweg um Halle als Flucht-, Wartungs- u. Erschließungsweg
- Schaffung eines Verbindungsweges von Sporthalle zu Sportfreifläche 
- Schaffung von Rasenflächen, teilw. befahrbarer als Schotterrasen (Unterhaltung) 
- Herstellung eines Behinderten-Stellplatzes in Nähe des Zuganges der Sporthalle
- Herstellung 40 Fahrradbügel
- Herstellung von Sitzbänken vor Eingangsbereichen u. Sportfreiflächen
- Herstellung Sportfreiflächen: Weitsprunganlage mit zwei Anlaufbahnen, Sprintstrecke 100m 
  mit vier Bahnen, Kugelstoßanlage mit Ring, Multispielfeld 22x44m mit Ballfangzaun
- Errichtung von zwei Unterstellgebäuden (Sportaußengeräte, Außengeräte Unterhaltung)
  u. Unterstellschutz für Sportler
- Rodung und Neupflanzungen von Bäumen u. Gehölzflächen
- umlaufende Fassadenbegrünung an Sporthallenneubau 
- Tröpfchenbewässerungsanlage mit Zisterne für Fassadenbegrünung u. Teilbereiche 
  von Baum- u. Gehölzflächen
- Neueinfriedung mit Zaunanlage zu Nachbargrundstücken sowie Pachtflächen Verein
- Errichtung Regenwasserrückhaltebecken zur gedrosselten Einleitung in vorh. Netz
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276)
Die KG 600 umfasst:
- die beweglichen Einrichtungsgegenstände (Lehrertische, Schränke, Regale)
- die beweglichen Sportgeräte
- aktive Datentechnik
- Kunst am Bau
Ein konkreter Vorschlag bzw. eine konkrete Planung besteht noch nicht. Gemäß 
Beschlussfassung zur "Strategie und Richtlinie der Stadt Leipzig zu Kunst im öffentlichen 
Raum und Kunst am Bau bei kommunalen Bauvorhaben" (VII-DS-00232) ergeben sich Mittel 
i.H.v. 56.715 €, es wird eine Realisierung bis 2030 angestrebt.
2.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Maßnahme
Mit dem Neubau der Sporthalle erfolgt eine nachhaltige Entwicklung des Schulstandortes der 
Oberschule Höltystraße. Der Neubau und die Sportfreiflächen bieten den baulichen und 
funktionalen Rahmen für einen modernen und zeitgemäßen Schul- und Vereinssport. Die 
Lehrer und Schüler erhalten optimale Bedingungen.
2.4 Eigentumsverhältnisse
Gemarkung Meusdorf (0421)
Flurstücksnummer 910
Flurstücksgröße in m² 16.164
Eigentum Stadt Leipzig 
2.5 Energiekonzept
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant:
8 von 22 in Zusammenstellung
9/15
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant:
2.5.1 Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten:
          Sporthalle
Neubau
Erweiterungsneubau
Modernisierung (komplett), ohne 
Denkmalschutz
Modernisierung (komplett), mit Denkmalschutz
Teilmodernisierung Gebäudehülle
Teilmodernisierung einzelner Bauteile
2.5.2 Fassadenbegrünung / Gründach: 
Das Dach der Sporthalle und des Funktionaltraktes erhalten ein extensives Gründach.
Umlaufend um das Gebäude wird auf Höhe des Funktionaltraktes eine bodengebundene 
Fassadenbegrünung mit Beregnungsanlage (Regenwassernutzung) an einer Stabgitter-
Unterkonstruktion angebracht. 
2.5.3 Energetischer Standard / Energiekonzept:
Passivhaus 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) mit Passivhauskomponenten
Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben des 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
2.5.4 Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP):
Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht.
Der Passivhausstandard wurde untersucht.
Für die Mehraufwendungen zur Erreichung als Passivhausstandard gegenüber den 
Anforderungen des GEG wurden Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen erstellt.
Fazit: Im Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf Passivhausstandard ist eine 
Amortisationszeit über 30 Jahre festzustellen, damit stellt sich der Passivhausstandard als 
nicht wirtschaftlich dar.
Der Effizienzgebäude EG 40 ist dem Passivhausstandard in Bezug auf die 
Energieeinsparungen am Nächsten und ist gegenüber den gesetzlichen 
Mindestanforderungen nach dem GEG wirtschaftlich (Amortisation nach 21 Jahren). 
2.5.5 Nachweis nach Gebäudeenergiegesetz (GEG): 
Berechneter Energiebedarf für das Gebäude: Sporthalle (als Effizienzgebäude EG 40)
Anforderungswert 
Neubau
 mod. Altbau
Soll-Wert Planung
Primärenergiebedarf kWh/(m²a) 117,52 71,65
CO²-Emissionen kg/(m²a) - 22,21
Mittlere U-Werte W/(m²K)
Opake Außenbauteile (>= 19 °C) 0,28 0,14
Transparente Außenbauteile (>= 19 
°C)
1,5 0,9
9 von 22 in Zusammenstellung
10/15
Opake Außenbauteile (12-19 °C) 0,5 0,14
Transparente Außenbauteile (12-19 
°C)
2,8 0,9
Die jährlichen Treibhausgasemissionen des untersuchten Mindeststandards nach GEG 
betragen 36,24 kg/(m²a).
2.5.6 Energieträger:
Folgende Energieträger wurden untersucht:
Anwendung gewählt Bemerkung/Begründung
Fernwärme geeignet
 Primärenergiefaktor = 0,7
Erdwärme
Gas
Holz-Pellets
Sonstiges
Fazit: Das Objekt liegt im Fernwärmegebiet Inselnetz Dösen. Eine bestehende 
Fernwärmeleitung liegt an. Entsprechend der Energieleitlinie der Stadt Leipzig soll die neue 
Sporthalle mit Fernwärme versorgt werden. 
2.5.7 Weitere erneuerbare Energien:
Photovoltaik
Einschätzung gem. 
Solardachkataster
sehr gut
Eigenbetrieb nein
Angebot an Dritte Die Dachkonstruktion wird für die Nutzung durch Dritte (LKE) 
statisch zur Aufnahme einer Photovoltaikanlage ausgelegt.
2.5.8 Energetische Maßnahmen zu Technischen Anlagen (KG 400)
Wärmeerzeugung und -verteilung:
Die Wärmeerzeugung der Sporthalle erfolgt über einen separaten Fernwärmeanschluss des 
Versorgers SWL. Die Verteilung in den entsprechenden Heizkreisen wird über die 
Gebäudeautomation geregelt. Die Leitungsdämmumg erfolgt nach GEG.
Warmwassererzeugung:
Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral mittels Speicherladesystem.
Die Leitungsdämmumg erfolgt nach GEG.
Lufttechnische Anlagen:
Es ist eine Lüftungsanlage für die Sporthalle u. Funktionaltrakt mit Wärmerückgewinnung 
vorgesehen.
Wasser/Abwasser:
Es werden Selbstschlussarmaturen mit Wasserbegrenzung eingesetzt. 
Die Leitungsdämmung erfolgt nach GEG.
Es ist eine Beregnungsanlage mit Regenwassernutzung für die Fassadenbegrünung 
der Sporthalle geplant.
Stark- und Schwachstrom:
Es werden LED-Leuchten verwendet. Die Schaltung in den Fluren, Sanitär- und 
Umkleideräumen erfolgt über Bewegungsmelder.
10 von 22 in Zusammenstellung
11/15
2.6 Barrierefreies Bauen
Es ist eine barrierefreie Nutzung der Sporthalle geplant.
- Schaffung von barrierefreien Zugängen zum Gebäude
- behindertengerechte Gestaltung von zwei der vier Umkleiden / Waschräume
- Einbau eines Behinderten-WC´s
- behindertengerechte Gestaltung des Besucher-WC´s
- Anordnung eines Behindertenstellplatzes am Eingang der Sporthalle
- Barrierefreie Gestaltung Frei- bzw. Sportfreiflächen
2.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen für die Gestaltung im Gebäudeinneren wird 
geprüft.
2.8 Auftragsübertragung an die LESG
Aus Kapazitätsgründen wird das Vorhaben durch die städtische Tochtergesellschaft LESG 
(Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von 
Baugebieten mbH) als Projektsteuerer und Auftraggeber durchgeführt.
Die LESG ist Teil des Konzernverbundes der Stadt Leipzig und kann damit In-House-
Geschäfte tätigen. Sie übernimmt die Gesamtkoordinierung des Projektes einschließlich der 
Mittelbewirtschaftung und Auftragsvergabe und begleitet damit die Ausschreibung, 
Organisation und Durchführung der Planung und baulichen Umsetzung. Die Gesellschaft hat 
umfangreiche Erfahrungen in der Projektsteuerung der Errichtung von 
Bildungseinrichtungen.
Die Projektsteuerungskosten der LESG sind nach der AHO (Ausschuss der Verbände und 
Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e. V.) kalkuliert. Sie 
betragen anteilig bis zum Abschluss der LP 9 HOAI für die Phasen der baulichen Umsetzung 
sowie für die Projektleitung 219.000,00 €.
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
Baubeginn 2.Q. 2023 (einschließlich Außenanlagen)
Fertigstellung 2.Q. 2025 (einschließlich Außenanlagen)
Nutzungsbeginn 3. Q. 2025
4. Finanzielle Auswirkungen 
4.1 Kosten nach Kostengruppen
Kostenermittlungsstufe nach DIN 276 vom
Kostenberechnung 07.04.2022
11 von 22 in Zusammenstellung
12/15
Kostengruppe
100Grundstück 0,00
200Herrichten und Erschließung 82.500,00
300Bauwerk - Baukonstruktionen 3.902.100,00
400Bauwerk - Technische Anlagen 1.036.300,00
500Außenanlagen 1.168.400,00
600Ausstattung und Kunstwerke 149.600,00
davon investiv 38.185,00
davon konsumtiv 54.700,00
davon Kunst am Bau investiv 56.715,00
700Baunebenkosten 1.669.000,00
davon KG 710 PS LESG 219.000,00
50.450,00
Summe 8.058.350,00
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % USt.
Differenz aus Anpassung zum HHP
4.2 Fördermittel
Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.
Derzeit ist jedoch kein geeignetes Förderprogramm vorhanden bzw. in Aussicht. Daher wird 
zum jetzigen Zeitpunkt eine Förderung für den Bau der Zweifeldsporthalle nicht eingeplant.
4.3 Übersicht Kosten und Haushaltseinordnung
PSP-Element „OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle“ (7.0001746.700)
*Veränderung Auszahlungen inkl. Baupreissteigerung 3 % ab 2. Jahr 
**inkl. konsumtive Ausstattung (PSP-Element 1.100.21.5.1.01.33)
Die Maßnahme war gemäß Haushaltsplan 2021/2022 zunächst mit Fördermitteln in 
bis 2021 20222023202420252026Gesamt58.693500.157325.000325.000312.000148.1501.669.0000150.0001.525.0002.500.1001.513.100701.1506.389.35058.693650.1571.850.0002.825.1001.825.100849.3008.058.3500 055.500172.000169.200106.600503.30058.693650.1571.905.5002.997.1001.994.300955.9008.561.650
Indizierung Stand Kostenberechnung ab 2. Jahr mit 3% p.a.Bezeichnung PlanungBauKostenberechnung (Gesamt)Veränderung durch Indizierung Gesamt  Bezeichnung IST VorjahreÜbertrag aus 2021 20222023202420252026Gesamtveranschlagte Auszahlungen 58.693432.8571.577.1001.488.400907.900671.000364.1005.500.050Sperre nicht untersetze Einzahlung -509.800Deckung Prager Spitze (7.0001770) -1.000.000Mehr- (+) / Minderbedarf (-) 150.000417.1002.089.2001.323.300591.8004.571.400Summe Veränderung Auszahlungen* 00-1.359.800417.1002.089.2001.323.300591.8003.061.600davon konsumtive Ausstattung 54.700 54.700Summe AZ neu** 58.693432.857217.3001.905.5002.997.1001.994.300955.9008.561.650veranschlagte Einzahlungen 509.800 0764.800 1.274.600Veränderung Einzahlungen -509.800 0-764.800 -1.274.600Summe EZ neu 00 0 0 0000veranschlagte Eigenmittel 58.693432.8571.067.3001.488.400143.100671.000364.1004.225.450Veränderung Eigenmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT].000417.1002.854.0001.323.300591.8004.336.200Summe Eigenmittel neu 58.693432.857217.3001.905.5002.997.1001.994.300955.9008.561.650
12 von 22 in Zusammenstellung
13/15
2022 geplant, die jedoch nicht untersetzt werden können. Zum Ausgleich der 
Mindereinzahlungen von 509.800 € erfolgt eine Sperre in gleicher Höhe im PSP-
Element 7.0001746.700. 
Aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf wurden mit VII-DS-02419-DS-02 in 
2021 VE 2021 kassenwirksam 2022 i.H.v. 1.000.000 € sowie der entsprechende 
Planansatz in 2022 zugunsten des Projekts “Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager 
Spitze“ (7.0001770.700) umgewidmet.
Mit dem im Rahmen des Baubeschlusses erstellten Finanzierungsplan ergibt sich in 
2022 ein weiterer Bedarf i.H.v. 150.000 €, der unter der Inanspruchnahme der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO aus folgenden PSP-
Elementen bereitgestellt wird:
7.0001656.700       Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz  125.500 € 
7.0001786.700       Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz                    24.500 €
Begründung der Deckungsquellen:
Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz (7.001656)
Die Maßnahme wird verschoben, es erfolgt kein Planungsbeginn in 2022, sodass die 
Mittel für andere Maßnahmen zur Verfügung stehen.
Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz (7.001786)
Die Mittel werden gemäß Planungsbeschluss VII-DS-07088 nicht benötigt.
In 2022 sind zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Die Deckung für die 
überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen nach § 81 (5) SächsGemO für das 
Haushaltsjahr 2022 erfolgt aus folgenden PSP-Elementen:
Begründung der Deckungsquellen:
Amt 80: Sanierung und Erschließung Linkelstraße (7.0002187)
Eine Realisierung wird ab 2023 erfolgen. Dafür wurden im Rahmen der Haushalts-
planung 2023/2024 finanzielle Mittel angemeldet. Die VE in 2022 kassenwirksam in 
2023 in Höhe von 6,9 Mio. EUR wird nicht benötigt.
GS NB Karlsruher Str. (7.0001780)
Die VE 2022 kassenwirksam 2024 und 2025 werden gemäß Planungsbeschluss VII-
DS-07086 nicht benötigt. 
Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung im PSP-Element „OS Höltystraße“ 
(1.100.21.5.1.01.33) werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 durch das 
Fachamt angemeldet.
20222023202420252026Gesamt1.488.400907.900671.000 3.067.300417.1002.089.2001.268.600 3.774.9001.905.5002.997.1001.939.600 6.842.200955.900955.900Verpflichtungsermächtigungenveranschlagte VE 2022 Veränderung VE 2022Summe VE 2022 neu Veränderung VE 2023
Bezeichnung 20222023202420252026Gesamt0417.1002.089.2001.268.60003.774.900Amt 80: Sanierung und Erschließung Linkelstraße 7.0002187 417.100 417.100GS NB Karlsruher Str. 7.0001780 2.089.2001.268.600 3.357.800ProjektdefinitionHaushaltsjahr 2022Deckung des Mehrbedarfs VE 
13 von 22 in Zusammenstellung
14/15
4.4 VgV-Betrachtung / Planungsbeteiligte
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft. 
Der maßgebliche Schwellenwert wird für die Objektplanung erreicht.
Für dieses Leistungsbild wurde ein Verhandlungsverfahren nach VgV mit Teilnahmewett-
bewerb durchgeführt.
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte
Objektplanung nach § 33 Eßmann Gärtner Nieper GbR
Gabelsbergerstraße 1a, 04317 Leipzig
Freianlagen nach § 38 Sven Reuter Frei Räume
Beerendorfer Straße 1, 04509 Delitzsch
Tragwerksplanung nach § 49 Gruner GmbH
Dufourstraße 28, 04107 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53 
HLS
Eichhorn Glathe Schröder GmbH & Co. KG
Lützowstraße 11A, 04155 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53 
ELT
IB für Elektrotechnik U. Tüngler
Etkar-André-Straße 13, 06116 Halle
4.5 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960
Das Gebäude ist nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt.
Die Maßnahme der Vorlage ist ein Neubau.
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2026 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR
58.516
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR
130.508
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR
87.283
Summe für das volle Jahr:
276.307 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.04.25 in Betrieb. Die anteiligen 
Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR
53.639
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR
98.977
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR
65.462
Summe anteilig:
218.78
4.6 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die 
DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. 
In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z. B. 
KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander.
Kennwerte des Vorhabens: NUF 1.344 m²
14 von 22 in Zusammenstellung
15/15
BGF 1.734 m²
BRI 13.014 m³
KG 300 + 400 4.945.546 EUR
BKI – Kennwertvergleich mit einem Neubau von Sport- u. Mehrzweckhallen 1.Q 2022:
Bis-Wert Kennwerte des
Vorhabens
Bemerkungen
KG 300 + 400/NF 3.936 €/m² > 3.679 €/m² Das Bauvorhaben 
unterschreitet den 
Kennwert.
KG 300 + 400/BGF 2.416 €/m² < 2.852 €/m² Das Bauvorhaben 
überschreitet den 
Kennwert.
KG 300 + 400/BRI 519 €/m³ > 380 €/m³ Das Bauvorhaben 
unterschreitet den 
Kennwert.
Gegenüber herkömmlichen Vergleichsobjekten aus dem BKI ergeben sich höhere 
Aufwendungen:
- zur Erreichung des energetischen Standards EEG 40 (gemäß 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- Berücksichtigung Dach- u. Fassadenbegrünung 
- verstärkte Tragkonstruktion des Hallendaches für die Aufnahme der Photovoltaikanlage
Spezifischer Kennwertvergleich:
Aktuell gibt es keine vergleichbaren Objekte mit dem Standard EEG40.
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
Die Maßnahme hat Auswirkungen auf den Stellenplan:
0,5 VzÄ Hausmeister ab 2025
0,5 VzÄ Hallenwart ab 2025. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 bereits erfolgt X  geplant  nicht nötig
Siehe Punkt 2.7  
 
7. Besonderheiten  
Keine. 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
Die Sporthalle wird dringend benötigt. Ohne den Sporthallenneubau muss der 
Sportunterricht weiter an Ausweichstandorten stattfinden.
Anlage/n
1 VII-DS-07447_Anlage 1_Folgekosten (öffentlich)
2 VII-DS-07447_Anlage 2_Lageplan Freiflächen (öffentlich)
3 VII-DS-07447_Anlage 3a_Grundriss EG (öffentlich)
4 VII-DS-07447_Anlage 3b_Dachaufsicht (öffentlich)
5 VII-DS-07447_Anlage 3c_Schnitte (öffentlich)
6 VII-DS-07447_Anlage 3d_Ansichten (öffentlich)
15 von 22 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
0 Sporthalle 
0 Nutzung 
Höltystr. 51 04289 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Neubau 2-Feld-SH & Sportfreifläche 
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 14.06.2022 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 23.746 21.767 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 23.067 21.144 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 11.703 10.728 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 58.516 53.639 
311 Versorgung Wasser 3.316 2.487 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 10.963 8.222 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9140 
316 Versorgung Strom 19.225 14.419 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 0
310 Versorgung 33.503 25.128 
321 Entsorgung Schmutzwasser 3.242 2.431 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 4.200 3.150 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 650 488 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 100 75 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 1.000 750 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9910 
320 Entsorgung 9.192 6.894 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 27.216 20.4 12 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 486 365 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 4.309 3.232 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 500 375 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 350 263 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 2.500 1.875 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 35.361 26.521 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 6.574 6.026 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 6.555 4.916 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 12.798 9.599 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 6.850 5.138 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 5.398 4.048 Oberschule Höltystraße Reaktivierung1.100.21.5.1.01.33 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 38.174 29.727 
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
16 von 22 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 3.511 2.633 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 8.581 6.435 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 510 383 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 12.601 9.451 
361 Dienste Kontrollen 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.676 1.257 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 1.676 1.257 
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 0
379 Einnahme 0 0 0 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 130.508 98.977 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 46.825 35.119 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 25.044 18.783 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 14.021 10.516 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 1.393 1.045 Oberschule Höltystraße Reaktivierung 1.100.21.5.1.01.33 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 87.283 65.462 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.04.2025 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 11 
KG 300 9
KG 400 9
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,92 
KG 300 0,75 
KG 400 0,75 
Inspektion, Wartung 
Seite 2
17 von 22 in Zusammenstellung
18 von 22 in Zusammenstellung
19 von 22 in Zusammenstellung
20 von 22 in Zusammenstellung
21 von 22 in Zusammenstellung
22 von 22 in Zusammenstellung