3. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-Ifo-06398
Datum: 2018-10-23
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VI-Ifo-06398 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Finanzen 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
3. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters    
FA Finanzen   Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule   Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis 
SBB Südost   Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  24.10.2018  
 
 
Der 3. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Auf Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat ab 
September 2018 monatlich ausführlich über die Umsetzung der Sofortmaßnahmen aus 
vorgenannter Drucksache und den Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
 
 
 
  
2/4
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat  nein  ja, 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses: 
 
 
 
 
  
3/4
 
Sachverhalt:  
1. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen  
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
dargelegt. 
2. Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht 
zur Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 79 bzw. § 81 
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche ab dem Stichtag des 
letzten 2. Sachstandsberichtes (06.09.2018) bis zum neuen Stichtag (30.09.2018) vollzogen 
wurden. 
Ergänzend wird in Anlage 2a eine Übersicht zu den Mittelumwidmungen nach § 79 
SächsGemO beigefügt, in welcher die Umwidmungen aus den Kostenstellen zur 
unterjährigen Finanzierung für die Sofort-Schulen abgebildet werden. In dieser Übersicht 
werden auch die aktuellen Stände der Umwidmungen und die gebundenen Aufträge (Obligo) 
gegenüber gestellt. 
3. Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Entsprechend des Beschlusspunktes 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der 
Anlage 3 der Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der 
jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen 
abgebildet. 
4. Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen 
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss 
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt. 
5. Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen 
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert. 
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (= 
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur 
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. 
Eine wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer 
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden 
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
6. Sonstiges 
Nach Bestätigung des Stadtrates zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wurde der Beschluss 
durch die Landesdirektion als Rechtsaufsicht geprüft. Mit Schreiben vom 10.09.2018 wurde 
die Verwaltung darauf hingewiesen, dass bezugnehmend auf den Beschlusspunkt 5 und die 
dort bestätigten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von bis zu 9,2 Mio. € (8 
Mio. € Sofort-Maßnahmen zzgl. 1,2 Mio. € für Vorhaben Prager Dreieck) „eine 
4/4
Beschlussfassung über die geänderte Verwendung der veranschlagten Haushaltsmittel 
durch den Gemeinderat unabdingbar ist.“ 
Damit ist implementiert, dass der Beschlusspunkt 5 mit der allgemeinen Aussage, dass die 
Deckung „…  im Rahmen der im Haushaltsplan 2018 genehmigten Gesamtermächtigungen 
…[erfolgt]“  zwar prinzipiell mit dem Haushaltsrecht in Übereinstimmung steht, allerdings noch 
durch einen Beschluss zu den konkret zu sperrenden Maßnahmen ergänzt werden muss. 
Dieser Beschluss wird dem Stadtrat zeitnah in einer gesonderten Vorlage zur Entscheidung 
übergeben (siehe Anlage 6 zur parallelen Information). 
Ebenfalls in einer separaten Vorlage wird dem Stadtrat ein Entscheidungsvorschlag zur 
Beauftragung der Generalübernehmer-Leistungen für das Vorhaben Oberschule Barnet-
Licht-Platz übergeben. Auf Grund einer höheren Angebotssumme als im Beschluss VI-DS-
05899-NF-21 ausgewiesen, ist hierzu eine Legitimation durch den Stadtrat erforderlich. 
. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen 
Anlage 2 Übersicht unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 79 bzw. § 81 
SächsGemO 
Anlage 2a Übersicht unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 79 bzw. § 81 
SächsGemO mit Deckung aus Kostenstellen zur unterjährigen Finanzierung 
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten  
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten 
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht 
Anlage 6 Gegenüberstellung Mittelbedarfe SofortSchulen 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (12.10.2018) Anlage 1 
1.) Barnet-Licht-Platz (mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-05899)  
⋅ Teil der Container vom Barnet-Licht-Platz und weit ere nicht mehr benötigte Container 
wurden städtischen Einrichtungen zur Nutzung übertragen und wurden bereits 
umgesetzt, die nicht mehr benötigten Container werden verkauft 
⋅ Abbau und Umsetzung der Container ist abgeschlosse n 
⋅ Abbruchmaßnahmen werden im Oktober abgeschlossen 
⋅ Nach Abschluss der Rückbauarbeiten wird das Geländ e auf Munitionsfreiheit untersucht 
und durch das Landesamt für Archäologie auf mögliche Funde überprüft 
⋅ Angebotseingang für Generalübernehmer-Leistungen i st für den 15.10.18 datiert, 
Beauftragung soll am 05.11.2018 erfolgen 
⋅ aktuelle Herausforderung: sehr schwieriger Baugrun d, Kosten- und Terminrisiko damit 
verbunden 
 Maßnahme auf Grund des ehrgeizigen Terminplans wei terhin stark risikobehaftet, aktuell 
aber im Plan 
 
2.) Mannheimer Straße (mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899)  
⋅ Voraussichtliches Vergabeverfahren „Verhandlungsve rfahren mit Teilnahmewettbewerb“  
⋅ Planung zur Entkernung des Gebäudes wurde beauftra gt, Beginn der 
Entkernungsarbeiten voraussichtlich Dezember 2018 
⋅ seitens Stadt wird Planung bis LP 4 (Baugenehmigun g) beauftragt, auf dieser Basis wird 
ausgeschrieben und das Verhandlungsverfahren durchgeführt  
⋅ Planung soll bis Ende 2018 vorliegen (gegenwärtig wird bereits an der Planung Lph. 3 
gearbeitet). dann Verhandlungsverfahren und Beauftragung im I. Quartal 2019 
⋅ aktuell wird für den 1. Bauabschnitt ein Erweiteru ngsbau für einen zentralen 
Eingangsbereich mit Ausgabeküche, Speiseraum und Aula vorgesehen, mit dem dann 
eine 4-Zügigkeit des Gymnasiums erreicht werden kann 
⋅ Fertigstellungstermin 1. BA 2020/2021 für 8 Unterr ichtsklassen aktuell realistisch 
darstellbar 
 Maßnahme aktuell im Plan 
 
3.) Schraderhaus 
⋅ Vergabeverfahren ähnlich wie Mannheimer Straße 
⋅ Planung Entkernung in Arbeit, Ausschreibungsbeginn  Ende Oktober 
⋅ Schule wird mit der höchstmöglichen Kapazität erri chtet, eine Flexibilität bei der Nutzung 
als Oberschule und Gymnasium wird über ein entsprechendes Raumprogramm 
gewährleistet 
 Maßnahme aktuell im Plan 
 
4.) Oberschule / Gymnasium Wiederitzsch 
⋅ interner Workshop zur städtebaulichen Anordnung de r Objekte hat bereits stattgefunden. 
⋅ Der Kaufvertrag für das Grundstück wurde in der 26 . KW beurkundet und am 19.07.2018 
die Eintragung einer Vormerkung beantragt.  
⋅ B-Plan im Verfahren  
⋅ aktuell zur Umsetzungsvariante und Zeitschiene ver tiefende Untersuchungen, 
Festlegung soll im Oktober erfolgen 
  Maßnahme aktuell im Plan 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (12.10.2018) Anlage 1 
5.) Georg-Schumann-Schule (Oberschule) 
⋅ Planungsstand: Entwurfsplanung LP 3 fertig,  
⋅ Fördermittel: Antrag wird 2019 eingereicht 
⋅ geplante Bauzeit 03/2021 bis 09/2023, (Aufgrund de r Voraussetzung der Fertigstellung 
Neubau Grundschule Brüderstr, Umzug/Umbau OS Dösner Weg kann der Baubeginn 
erst 2021 erfolgen.) 
⋅ Kostenrisiko: Bei einem geplanten Baubeginn in 202 1 sind Preissteigerungen 
einzuplanen  
 
6.) Hainbuchenstraße 13 
⋅ aktueller Planungsstand: in 28. KW wurde die Voren twurfsplanung (LP 2) abgeschlossen, 
auf dieser Grundlage wurde Fördermittelantrag fristgerecht eingereicht  
⋅ Präsentation Entwurfsplanung am 11.10.2018 erfolgt , Bestätigung durch AJFB ist 
ebenfalls erfolgt  
⋅ Gesamtkosten aktuell 14,35 Mio. € 
⋅ Inbetriebnahme zum SJ-Beginn 2021/22 scheint derze it realistisch 
 
7.) Schule am Adler 
⋅ aktuell Grundlagenermittlung / Variantenuntersuchu ng zum Standort 
 
8.) Sachstand Prager Dreieck 
⋅ Beauftragung Vermessung (+ Gutachter für Konkretis ierung Biotop außerhalb Baulinie) 
des Grundstücks ist erfolgt 
⋅ Flächenprüfung zum Gymnasium am Prager Dreieck mit  Prüfung 5-zügiges Gymnasium 
und 120% Überbelegung (1.232 Schüler), ohne DAZ-Klassen, ist erfolgt 
⋅ Grundstücksverhandlungen für nicht zwingend benöti gte private Grundstücke wurden 
geführt, Planung wird ohne diese voran getrieben 
⋅ Vorlage zum Grundstückstausch mit der LWB im Verfa hren, Ausschreibungsbeginn wird 
auf dieser Basis vorbereitet 
 
9.) Interim Goyastraße 
⋅ Zur Umsetzbarkeit des Interims sind verschiedene U ntersuchungen und Abstimmungen 
durchgeführt worden. Einer kurzfristigen Realisierung werden durch mehrere Aspekte 
verhindert bzw. erschwert. Wesentlich sind u.a.: 
⋅ Es bestehen äußert schwierige Baugrundverhätnisse;  eine aufwendige und 
kostenintensive Pfahlgründung ist sehr wahrscheinlich erforderlich. Auch muss mit der 
Beseitigung von Bodenverunreinigungen gerechnet werden. 
⋅ Es muss eine gesicherte Fußwegeverbindung zwischen  der Sportoberschule und dem 
Standort des Interims hergestellt werden. Der dichte Baumbestand und 
artenschutzrechtliche Aspekte erfordern zeitaufwendige Untersuchungen. 
⋅ Bezüglich der Freilegung der Alten Elster existier t eine Kooperationsvereinbarung 
zwischen der Stadt und der Landestalsperrenverwaltung, die geändert werden müsste. 
⋅ Da das Interim einen Beitrag zur kurzfristigen Bed arfsdeckung leisten sollte, ist eine 
Weiterführung nicht sinnvoll. 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (12.10.2018) Anlage 1 
10.)  Gerda-Taro-Schule, Telemannstraße 
⋅ Geplant ist ein dreigeschossiger Solitärbau mit 12  Unterrichtsräumen (davon 3 
Fachkabinette) als Erweiterung des bisher fünfzügigen Gerda-Taro-Gymnasiums um 
einen Zug. 
⋅ Die grundsätzliche planungsrechtliche Umsetzbarkei t ist geklärt. 
⋅ Die Planung wird durch die LESG bis zur LP 4 (Baug enehmigung) beauftragt; auf dieser 
Grundlage wird durch die LESG eine GU-Leistung ausgeschrieben. 
⋅ Der Bauantrag soll im Februar 2019 eingereicht wer den; die Fertigstellung zum 
Schuljahresbeginn 2020 / 2021 scheint derzeit realistisch 
Anlage 2   Übersicht zu den Mittelverschiebungen Stand 01.10.2018
Schulen und Kitas, PC 2111 bis 3670 - Daten aus SAP vom 01.10.2018 (Buchungen vom 07.09-30.09.2018 rot)
Profit-center
Projekt-
definition Bezeichnung Projekt Kosten-art Plan APL / ÜPL
Lokale Sperren/  rot 
HAR-Vorjahre
Einzelnachweis    
APL/ÜPL/   
Sperrung Datum Beschlussgrundlage Anmerkung
7.0001082Zus.führ. Schule Stahmeln Windmühlenweg78511000 215.000,00 -215.000,00 150.000,00 -215.000,0020.09.2018Amt 51 AfJFB VI-DS-02023-DS-04
Zus.führ. Schule Stahmeln Windmühlenweg68110000 0,00 0,00 0,00 150.000,0012.09.2018Amt 51 AfJFB DS-02023-DS-04 Sperre HAR
7.0001082 215.000,00 -215.000,00 -365.000,00
7.000135231. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle 78511000 3.698.000,00 -412.000,00 0,00 -312.000,0020.07.2018Amt 51; VI-DS-03778-DS-03
31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle 68110000 -750.000,00 0,00 0,00 -100.000,0020.09.20181800002652:Amt 51 AfJFB VI-DS-02023-DS-04
7.0001352 2.948.000,00 -412.000,00 -412.000,00
7.0001353GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS 78511000 900.000,00 -709.000,00 71.000,00 -180.000,0006.02.2018Amt 51; VI-DS-04516-DS-01
-200.000,0021.06.2018Amt 51 AfJFB
-100.000,0031.07.2018Amt 51; VI-DS-03277-DS-01
-150.000,0002.08.2018Amt 51; TF-SHB 15.06.2018
-79.000,0020.09.2018Amt 51 AfJFB VI-DS-02023-DS-04
71.000,0009.08.2018Amt 51;Sperre Deck.UH1 Clara-Wieck Hort
7.0001353 900.000,00 -709.000,00 -780.000,00
7.0000698Schulstandort Ihmelsstraße - OS 78511000 7.000.000,00-2.095.000,00 560.000,00 -1.000.000,0009.08.2018Amt 51; VI-DS-05994
Schulstandort Ihmelsstraße - OS 68110000 -2.100.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,0009.08.2018Amt 51; VI-DS-05994
-95.000,0020.09.2018Amt 51 AfJFB VI-DS-02023-DS-04
465.000,0017.01.2018Amt 51 - Deck. Ratzelstr. (DS-03987)
95.000,0028.05.2018Amt 51; Deck.Brockhaus-Schule
7.0000698 4.900.000,00 -2.095.000,00 -2.655.000,00
7.0001809"Leipzig-Kita" Eigenheimstraße 78511000 1.998.500,00-2.003.676,50 176.035,87 -170.553,3522.05.2018Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-105.847,3715.06.2018Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-286.177,9821.06.2018Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-499.457,1521.06.2018Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-711.523,8316.07.2018Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-88.940,8731.07.2018Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-60.999,6331.07.2018Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-74.999,8231.07.2018Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
107.125,5216.07.2018Amt 51 -  Sperre Deck.Bockstr(DS-04806
910,35 31.07.2018Amt 51 Deck.Richterstr.(DS-04806)
68.000,0022.08.2018Amt 51; Deck.Richterstr.(DS-04806)
-5.176,5013.09.2048Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
7.0001809 1.998.500,00-2.003.676,50 -2.179.712,37
3650
keine Rückführung geplant, da 
Standort nicht umsetzbar ist, Mittel 
zugunsten anderer Leipzig Kitas 
umgewidmet
2111
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
2151 Zuführung in 2019/20 in neues PSP-
Element Ihmelsstr.
Seite 1 von 1
Anlage 2a - Übersicht Umwidmungen nach § 79 (1) SächsGemO für Sofort-Schulen 
Übersicht der einzelnen Umwidmungen Stand 08.10.2018
Objektnr. / 
Kostenstelle 
Objektbezeichnung / 
Bezeichnung Kostenstelle 
gebuchte 
Umwidmung in € 
1098730000 unterj.Fin.ohne Deckung FH Schulhausbau 380.00 0 -               
7.0001497.700 Reaktivierung Hainbuchenstr. 380.000                
-                        
1098730000 unterj.Fin.ohne Deckung FH Schulhausbau 50.000  -                 
1098730000 unterj.Fin.ohne Deckung FH Schulhausbau 50.000                   
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spit ze 50.000                  
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spit ze 50.000 -                 
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 700.0 00 -               
7.0001739.700 Schulerw.Alfred-Kästner-Sch.Systemb.4AUR 70 0.000                
-                        
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 450.0 00 -               
7.0001737.700 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 450 .000                
-                        
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 550.0 00 -               
7.0001738.700 172. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 55 0.000                
-                        
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 590.0 00 -               
7.0001077.700 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA 590.000                
-                        
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 450.0 00 -               
7.0001745.700 A.-v.Wiedebach-Schule,Erw.Systemb.6AUR 450 .000                
-                        
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 600.0 00 -               
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 600.000                
-                        
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 1.000 .000 -            
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 1.000.000             
-                        
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 100.0 00 -               
7.0001953.700 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym 100 .000                
-                        
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 600.0 00 -               
7.0001944.700 Mannheimer Str.128a/bNeubau Gym+3-Feld SH 600.000                
-                        
1098620000 unterj. Finanz. f. Deckung ErgHH 342.300                
1098620000 unterj. Finanz. f. Deckung ErgHH 342.300 -               
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 650.0 00                
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 650.0 00 -               
7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 400.000                
7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 400.000 -               
-                        
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 100.0 00 -               
7.0001745.700 A.-v.Wiedebach-Schule,Erw.Systemb.6AUR 100 .000                
-                        
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 50.00 0 -                 
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spit ze 50.000                  
Summe 5.570.000,00 
Zusammenfassung nach Kostenstellen 
Objektnr. / 
Kostenstelle 
Objektbezeichnung / 
Bezeichnung Kostenstelle 
gebuchte 
Umwidmung in € 
1098730000 unterj.Fin.ohne Deckung FH Schulhausbau 380.00 0 -               
1098740000 unterj.Fin.ohne Deckung FH Kitabau -                        
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 5.190 .000 -            
1098760000 unterj.Fin.formale Deck. FH Kitabau -                        
Summe 5.570.000 -            
Zusammenfassung nach Objekten / Abgleich mit Beschluss VI-DS-05899-NF-21 und Obligo (beauftragte Leistungen) 
Objektnr. / 
Kostenstelle 
Objektbezeichnung / 
Bezeichnung Kostenstelle 
gebuchte 
Umwidmung in € 
lt. VI-DS-05899-NF-21, 
Anlage 1 
Obligo 
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 1.600.000             3.000.000                  442.892                     
7.0001953.700 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym 100 .000                100.000                     95.000                       
7.0001944.700 Mannheimer Str.128a/bNeubau Gym+3-Feld SH 600.000                600.000                     453.970                     
7.0001945.700 Wiederitzsch Neubau Gym. 5-zügig+2 Feld SH -                        100.000                     -                             
7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH -                        500.000                     -                             
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spit ze 50.000                  1.200.000                  9.832                         
7.0001745.700 A.-v.Wiedebach-Schule,Erw.Systemb.6AUR 550 .000                550.000                     -                             
7.0001077.700 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA 590.000                590.000                     1.640.800                  *) 
7.0001737.700 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 450 .000                450.000                     -                             
7.0001738.700 172. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 55 0.000                550.000                     -                             
7.0001739.700 Schulerw.Alfred-Kästner-Sch.Systemb.4AUR 70 0.000                700.000                     -                             
7.0001499.700 Schule Am Adler / Erw. Auszug GS -                        -                             -                             
7.0001497.700 Hainbuchenstraße 380.000                -                             285.391                     
7.0001942.700 Georg-Schumann-Schule -                        -                             -                             
7.0001946.700 Gerda-Taro-Schule / Telemannstraße -                        -                             -                             
- Sportoberschule Modul -                        -                             -                             
Summe 5.570.000             8.340.000                  2.927.885                  
*) Für das Projekt 2. BA Schule Böhltz Ehrenberg konnten Fördermittel in Anspruch genommen werden, daher Obligo > Umwidmungen aus Kostenstelle 
Anlage 3 
zu VI-DS-06398 
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 15.10.2018 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 883 962 998 1021 1048 1075 1101 112 6 1149 1173 1187 
Bestand an Klassen 871 891 943 965 971 1009 1061 1137 1177 120 1 1201 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Anna-Magdalena-Bach-Schule 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lessingschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max-Plank-Str. 1-3 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
157. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friesenstr. 8 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Schule Böhlitz-Ehrenberg 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Gundorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Stahmeln 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Paul-Robeson-Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Hauff-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfred-Kästner-Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Kroch-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl-Liebknecht-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erich-Kästner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschwister-Scholl-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl-v.-Linné-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam-Friedrich-Oeser-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erfurter Str.14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eutritzscher Freildebahnhof 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
August-Bebel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Busch-Schule A) 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0
Gerichtsweg (o. HNr.) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Wander-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Rabet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torgauer Platz (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Clara-Wieck-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrid-Lindgren-Schule 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Neubau Schönefeld 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
66. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Portitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tauchaer Str. 188 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Neubau Mockau 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Theodor-Körner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/7 
Anlage 3 
zu VI-DS-06398 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Brüder-Grimm-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Christian-Andersen-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Floßplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo-Neruda-Schule B) 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurt-Masur-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Connewitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernhard-Göring-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jablonowskistr. 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayrischer Bahnhof 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Franz-Mehring-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erich-Pinkert-Schule 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Döbelner Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Neubau Feuerwache Ost 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Schule Mölkau 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Christoph-Arnold-Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Holzhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Liebertwolkwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Mann-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Schule 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Marienbrunner Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Lößnig/Marienbrunn 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
Erich-Zeigner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fanny-Hensel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Auwald 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gießerstr. 4-6 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Adler C) 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Schule 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Baumannstr. 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joachim-Ringelnatz-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Fröbel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karlsruher Str. (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
78. Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/7 
Anlage 3 
zu VI-DS-06398 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
91. Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Miltitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Uranusstr. (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Schule Seehausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Schule Rückmarsdorf 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
60. Schule 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Knauthain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 891 943 965 971 1009 1061 1137 1177 1201 1201 1201 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) 8 -19 -33 -50 -39 -14 36 51 52 28 14 
Belegung 2018/19 (98%) 1) 99% 102% 103% 105% 104% 101% 97% 96% 96% 98% 99% 
3/7 
Anlage 3 
zu VI-DS-06398 
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 15.10.2018 
Oberschulen 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 512 524 540 554 571 586 603 620 634 6 53 671 
Bestand an Klassen 451 463 493 532 577 601 628 664 694 718 736 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Georg-Schumann-Schule D) 0 0 0 -15 0 15 0 0 0 0 0
Petrischule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sportmittelschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Portitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Paunsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Mölkau 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Schule 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0
Schule am Weißeplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschwister-Scholl-Schule (Liebertw.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apollonia-von-Wiedebach-Schule 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Lene-Voigt-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Adler 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
56. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Schule 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmholtzschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nachbarschaftsschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ehem. 57. Schule 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Pestalozzi-Schule  (B.-Ehrenberg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul-Robeson-Schule 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Schule 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Schule Wiederitzsch 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Diderotstr. 35 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmelsstr. 14 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratzelstr. 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dösener Weg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Zentrum Nord 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Höltystr. 51 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hainbuchenstr. 13 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Löbauer Str. 46 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Uhlandstr. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmstr. (o. HNr. 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
Friesenstr./Bhf. Plagwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Pablo-Neruda-Schule (alt) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
4/7 
Anlage 3 
zu VI-DS-06398 
Oberschulen 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Anhalter Str. 1 E) 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0
Kregelstr. 3 (Barnet-Licht-Platz) 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
Torgauer Platz (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
Summe Kapazitäten = Ist 463 493 532 577 601 628 664 694 718 736 760 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -49 -31 -8 23 30 42 61 74 84 83 89 
Belegung 2018/19 (108%) 2) 111% 106% 102% 96% 95% 93% 91% 89% 88% 89% 88% 
5/7 
Anlage 3 
zu VI-DS-06398 
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 15.10.2018 
Gymnasien 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2 024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 202 9/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 554 613 661 701 745 793 839 883 907 9 34 960 
Bestand an Klassen 550 562 640 714 747 775 815 895 895 975 975 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Anton-Philipp-Reclam-Schule 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomasschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leibnizschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goethe-Gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustav-Hertz-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gymnasium Engelsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humboldt-Schule 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Neue Nikolaischule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immanuel-Kant-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louise-Otto-Peters-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Ostwald-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes-Kepler-Schule 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Max-Klinger-Schule 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Robert-Schumann-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werner-Heisenberg-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Schiller-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gerda-Taro-Schule 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Karl-Heine-Str. 22b 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prager Dreieck 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
Ihmelsstr. 14 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Zentrum Nord 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
Dösener Weg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Jahrtausendfeld 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Mannheimer Str. 128 a/b 0 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremer Str. (o. HNr) 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Uhlandstr. F) 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0
Messe-Allee (Wiederitzsch) 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Täubchenweg 26 (Schraderhaus) 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Eutritzscher Str. 17-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kregelstr. 3 (Barnet-Licht-Platz) G) 12 12 0 -12 -12 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 562 640 714 747 775 815 895 895 975 975 975 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) 8 27 53 46 30 22 56 12 68 41 15 
Belegung 2018/19 (97%) 3) 99% 96% 93% 94% 96% 97% 94% 99% 93% 96% 98% 
6/7 
Anlage 3 
zu VI-DS-06398 
Fußnoten: 
A)  durch Umzug Wegfall der 8 am Täubchenweg, dafür 20 neu am Gerichtsweg, Nachnutzung durch OS 
B)  durch Umzug Wegfall der 12 in Neruda alt, dafür 16 neu in Jablonowskistr. , Nachnutzung OS 
C)  durch Umzug Wegfall der 8 am Adler, dafür 16 neu Baumannstr., Nachnutzung OS 
D)  durch Sanierung vorübergehend Wegfall  von 15 
E)  durch Umzug Wegfall der 12 Anhalter Str., dafür 15 neu Diderotstr., Nachnutzung GS und Auslagerung 
G)  durch Umzug Wegfall der 12 + 12 Barnet-Licht-Platz, dafür 32 neu Schraderhaus und 40 neu Prager Dreieck, Nachnutzung als OS 
2)  Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet 
werden. 
3)  Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet 
werden. 
F)  durch Umzug Wegfall der 24 Uhlandstr., dafür 20 neu K.-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. zieht die 157. GS und erweitert damit ihre Kapazität. Das Gebäude der 157. Schule dient der 
Erweiterung der OS G.-Schwartz-Str. 
1)  Die Grundschulen sind gegenwärtigg mit 98% ausgelastet. Eine Erhöhungg der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch Schule und Hort gewährleistet werden. 
7/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-06398 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
129 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS 2020 Sanierung VI-D S-04017       7.200.000 €       5.603.100 €       2. 260.900 € 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur 
Lernförderung Grünau FÖS 2021 Sanierung VI-DS-01854 VI-DS-06378       7.993.0 00 €       5.695.000 €       2.298.000 € 
32 Erfurter Straße  14 (eh. Erich-Kästner- 
Schule) GS 2018 Sanierung VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03       3.693.300 €       1.234.680 €       2.339.620  € 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS 2019 Erweiterung VI-DS-0 6442       1.075.000 €                      - €       1.075.000 € 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS 2019 Sanierung RBV 1351 /12 VI-DS-02210- 
DS-02     10.470.000 €       6.886.250 €       3.583.750 € 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS 2019 Erweiterung VI-DS-05266- 
DS-02       1.100.000 €                      - €          825.000 € 
18 Baumannstraße 13 Grundschule GS 2020 Neubau VI-DS-01784 VI -DS-05640     17.510.000 €     11.622.920 €       5. 452.080 € 
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS 2020 Neubau VI-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02     15.750.000 €       6.057.500 €       9.667.500 € 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS 2020 Erweiterung VI-DS-0363 4 VI-DS-05360       4.600.000 €       1.748.000 €       2.852.000 € 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS 2020 Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       4.500.000 €                      - €       4. 500.000 € 
113 Prießnitzstraße 19 172. Schule GS 2020 Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.500.000 €                      - €       5. 500.000 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS 2020 Erweiter ung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       3.800.000 €                      - €       1. 444.000 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau GS 2020 Erweiterung VI-DS-01 854 
VI-DS-4169-NF- 
02       3.520.000 €       1.408.000 €       2.112.000  € 
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Mitte GS 2020 Neubau VI-DS-0 1854 VI-DS-04706     17.000.000 €     12.031.687 €       4.968.313 € 
9 Martinstraße 7 E.-Pinkert-Schule Haus II GS 2020 Sanierun g VI-DS-01854 VI-DS-03676       7.860.600 €       3.62 0.800 €       1.379.200 € 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS 2020 Sanierung VI-DS-0 4017       7.200.000 €       5.603.100 €       2.260 .900 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz Ehrenberg GS 2021 Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       6.500.000 €       2.470.000 €       4.030.000  € 
Planung 2019-2024 
Vorhaben 
gesamt 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Maßnahme Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Stand: 18.10.2018 
10:09 Uhr 1/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-06398 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 
Vorhaben 
gesamt 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Maßnahme Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS 2021 Neubau VI-DS-02035 VI- DS-05641     17.375.000 €       5.358.130 €     10.6 41.870 € 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS 2022 Erweite rung VI-DS-03932- 
NF-02       1.100.000 €                      - €       1. 100.000 € 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS 2022 Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02       2.500.000 €                      - €       2. 500.000 € 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS 2022 Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02       2.000.000 €                      - €       2. 000.000 € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS 2023 Umbau     12.000.000 €                      - €     12.00 0.000 € 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS 2023 Erwe iterung VI-DS-03932- 
NF-02     12.000.000 €                      - €     12.00 0.000 € 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS 2023 Neubau VI-DS-06454     22.700.000 €       9.080.000 €     1 3.620.000 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Freiladebahnhof) GS 2023 Neubau                     - €                      - €                      - € 
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS 2023 Umnutzung       8.420.000 €                      - €       1. 000.000 € 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS 2024 Neubau     20.000.000 €       7.600.000 €     12.400.000 €  
143 Bayerischer Bahnhof Grundschule GS 2024 Neubau VI-DS-03155- 
NF-02     16.000.000 €       6.080.000 €       9.920.000 € 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS 2024 Neubau VI-DS-03155- 
NF-02     15.000.000 €       5.250.000 €       9.750.000 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS 2024 Neubau VI-DS-03932- 
NF-02     20.000.000 €       7.600.000 €       7.400.000 € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS 2024 Sanier ung       6.900.000 €                      - €       6. 900.000 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS 2025 Erweiterung       6.000.000 €       2.280.000 €       3.720.000  € 
204 Standort offen Grundschule Lößnig, 
Marienbrunn GS 2025 Neubau     16.000.000 €       6.080.000 €       9.920.000 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS 2025 Neubau     17.300.000 €       6.840.000 €     10.460.000 €  
Stand: 18.10.2018 
10:09 Uhr 2/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-06398 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 
Vorhaben 
gesamt 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Maßnahme Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS 2025 Neubau     17.000.000 €       6.460.000 €     10.540.000 €  
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS 2026 Neubau     18.000.000 €       6.840.000 €     11.160.000 €  
491 Hans-Beimler-Straße Grundschule GS 2026 Neubau     18.000.000 €       6.840.000 €     11.160.000 €  
198 Standort offen Grundschule Schönefeld GS 2026 Neubau     18.000.000 €       6.840.000 €     11.160.000 €  
494 Torgauer Platz Grundschule GS 2026 Neubau     18.000.000 €       6.840.000 €     11.160.000 €  
13 Döbelner Straße Grundschule GS 2027 Neubau VI-DS-01854     18.000.000 €       6.840.000 €     10.160.000 € 
199 Standort offen Grundschule Mockau GS 2027 Neubau     18.000.000 €                      - €     18.00 0.000 € 
29 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS 2027 Neubau     16.000.000 €       6.080.000 €       9.920.000 € 
147 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erweiterung       2.900.000 €                      - €       2. 900.000 € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau     18.000.000 €       6.840.000 €     11.160.000 €  
495 Neubauernsiedlung Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau     18.000.000 €       6.840.000 €     11.160.000 €  
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY 2019 Brandschutz- 
maßnahme VI-DS-06334          700.000 €                      - €          768.500 € 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY 2019 Erweiteru ng VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                     - €                      - €                      - € 
163 Mannheimer Straße 128a/b (eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 1. BA) GY 2020 Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       8.000.000 €                      - €       8. 000.000 € 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 2020 Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.000.000 €                      - €       5. 000.000 € 
454 Messe-Allee Gymnasium GY 2020 Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     26.000.000 €                      - €     26.00 0.000 € 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule Haus 
1 GY 2020 Sanierung VI-DS-01854 VI-DS-06378       6.189.00 0 €       4.042.700 €       2.146.300 € 
Stand: 18.10.2018 
10:09 Uhr 3/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-06398 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 
Vorhaben 
gesamt 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Maßnahme Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY 2021 Erweiterung       1.705.000 €                      - €       1. 705.000 € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY 2021 Erweiterung                     - €                      - €                      - € 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY 2021 Neubau RBV 1351 /12 VI-DS-03671- 
NF-06     33.083.000 €       9.200.000 €     19.313.000 €  
130 Miltitzer Weg 4 
Max-Klinger-Schule Haus 
2 GY 2021 Sanierung VI-DS-01854 VI-DS-06378       8.712.00 0 €       6.207.300 €       2.504.700 € 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium GY 2021 Umnutzung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     12.000.000 €                      - €     12.00 0.000 € 
514 Mannheimer Straße 128a/b (eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 2. BA) GY 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       8.000.000 €                      - €       8. 000.000 € 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY 2022 Neubau VI-DS-03932- 
NF-02     21.700.000 €       8.246.000 €     13.454.000 €  
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße 
Gymnasium Prager 
Dreieck GY 2023 Neubau     32.000.000 €     12.160.000 €     13.840.000 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY 2023 Brandschutz- 
maßnahme       4.550.000 €          800.000 €          400.0 00 € 
176 Karl-Heine-Straße Gymnasium 
Jahrtausendfeld GY 2024 Neubau VI-DS-03155- 
NF-02                     - €                      - €                      - € 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium GY 2025 Neubau VI-DS-03155- 
NF-02     25.000.000 €       8.750.000 €     16.250.000 €  
88 Dösner Weg Gymnasium + 3-Feld-SH GY 2025 Neubau     25.000.000 €       9.500.000 €     15.500.000 €  
162 Bremer Straße Gymnasium GY 2027 Neubau     26.000.000 €       9.880.000 €     16.120.000 €  
164 Alte Messe Gymnasium Altes 
Messegelände GY 2027 Neubau     26.000.000 €       9.880.000 €     16.120.000 €  
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium GY Prüfung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                     - €                      - €                      - € 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS 2019 Sanierung VI- DS-03957 VI-DS-03957- 
DS-02       4.678.000 €       2.834.350 €       1.143.650  € 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS 2020 Erweiterung VI-DS-018 54 VI-DS-04169- 
NF-02       5.850.000 €       4.168.150 €       1.681.850  € 
Stand: 18.10.2018 
10:09 Uhr 4/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-06398 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 
Vorhaben 
gesamt 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Maßnahme Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS 2020 Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.000.000 €                      - €       5. 000.000 € 
394 Kregelstraße 3 Oberschule OS 2020 Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     18.000.000 €                      - €     18.00 0.000 € 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS 2020 Reaktivierung VI-DS-03 635 VI-DS-05072       5.466.000 €       1.710.000 €       2.790.000 € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS 2020 Sanierung VI-DS-018 54 VI-DS-06378       6.191.000 €       4.208.000 €       1.983.000 € 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS 2021 Brandschutz- 
maßnahme 
VI-DS-03932- 
NF-02       6.000.000 €       1.064.000 €       1.736.000  € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS 2021 Brandschutz- 
maßnahme       2.055.000 €                      - €       2. 055.000 € 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS 2021 Erweiterung DS-00108/14- 
NF-06     29.900.000 €     13.297.800 € -     3.136.700 €  
97 Messe-Allee OS + SH Wiederitzsch 
(neu) OS 2021 Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     26.000.000 €                      - €     17.00 0.000 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS 2022 Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     14.050.000 €       5.339.000 €       8.711.000 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS 2023 Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       8.000.000 €       3.040.000 €       4.960.000  € 
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav- 
Fechner-Schule) OS 2023 Reaktivierung       9.000.000 €                      - €       9. 000.000 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz- 
Straße OS 2024 Erweiterung       2.400.000 €          912.000 €       1.488.00 0 € 
46 Glockenstraße 6 
Georg-Schumann-Schule OS 2024 Sanierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     15.180.000 €       5.768.400 €       7.231.600 € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS 2025 Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02       7.000.000 €                      - €       7. 000.000 € 
89 Dösner Weg Oberschule + 3-Feld-SH OS 2025 Neubau     20.000.000 €       7.600.000 €     12.400.000 €  
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule 
(Freiladebahnhof) OS 2026 Neubau VI-DS-03155- 
NF-02     17.000.000 €       5.950.000 €     11.050.000 €  
497 Kolmstraße Oberschule OS 2027 Neubau     20.000.000 €       7.600.000 €     12.400.000 €  
Stand: 18.10.2018 
10:09 Uhr 5/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-06398 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 
Vorhaben 
gesamt 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Maßnahme Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
60 Zschochersche Straße 78/ 
Ecke Markranstädter Straße Oberschule OS 2028 Neubau     21.000.000 €       7.980.000 €     13.020.000 €  
500 Torgauer Platz Oberschule OS 2029 Neubau     20.000.000 €       7.600.000 €     12.400.000 €  
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau 
OS, GY, 
FÖS 2021 Erweiterung VI-DS-01854 VI-DS-06378     23.123.000  €     13.249.050 €       9.873.950 € 
167 Edisonstraße Christoph-Arnold-Schule SH, GS 2021 Neubau VI-DS-03932- 
NF-02       5.200.000 €       1.976.000 €       3.224.000  € 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS 2022 N eubau VI-DS-03932- 
NF-02       5.265.000 €       1.216.000 €       1.984.000  € 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS 2022 Neubau VI-DS-03932- 
NF-02       5.000.000 €       1.406.000 €       2.294.000  € 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS 2022 Neubau       2.300.000 €       1.638.750 €          661.25 0 € 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) BSZ 8 / BSZ 11 SH, GS 2024 Neubau VI-DS-06454     15.100.000 €       5.284.000 €       9.816.000 € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS 2024 Neubau       5.000.000 €       1.900.000 €       3.100.000  € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS 202 5 Neubau       4.200.000 €       1.900.000 €       2.300.000  € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS 2025 Ne ubau       5.000.000 €       1.900.000 €       3.100.000  € 
195 Standort offen Sporthalle GS/OS 
Zentrum 
SH, GS, 
OS 2026 Neubau       6.500.000 €       2.470.000 €       4.030.000  € 
51 Theklaer Straße 8 Sporthalle Goethe- 
Gymnasium SH, GY 2020 Neubau VI-DS-01854 VI-DS-04452       5.490.0 00 €       3.911.800 €          588.200 € 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann- 
Schule SH, GY 2022 Neubau VI-DS-03932- 
NF-02       5.500.000 €       2.090.000 €       3.410.000  € 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS 2023 Neubau VI-DS-03932- 
NF-02       5.000.000 €       1.900.000 €       1.400.000  € 
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS 2024 Neubau VI-DS-03932- 
NF-02       4.200.000 €       1.596.000 €       1.704.000  € 
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS 2025 Neubau       4.200.000 €       1.155.000 €       2.145.000  € 
Stand: 18.10.2018 
10:09 Uhr 6/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-06398 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 
Vorhaben 
gesamt 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Maßnahme Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS 2025 Neubau       6.000.000 €                      - €       6. 000.000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS 2026 Neubau       5.000.000 €       1.900.000 €       3.100.000  € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege- 
Schule SH, OS 2026 Neubau       5.000.000 €       1.900.000 €       3.100.000  € 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY 2022 Neubau     13.250.000 €       5.091.363 €       8.158.637 € 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
geplante Fertigstellung / 
Inbetriebnahme lt. 
Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
Stand: 18.10.2018 
10:09 Uhr 7/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-06398 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling 
129 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS 2020 Sanierung 08.2015 11.2015 09.2016 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI -DS-04017 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur 
Lernförderung Grünau FÖS 2021 Sanierung 01.2018 11.2015 11.2018 10.2018 11.2019 10.2018 07.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
32 Erfurter Straße  14 (eh. Erich-Kästner- 
Schule) GS 2018 Sanierung 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 0 9.2017 02.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS 2019 Erweiterung - - 09. 2018 10.2018 03.2019 10.2018 08.2019 VI-DS-06442 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS 2019 Sanierung 08.2014 09.2012 10.2015 05.2016 11.2016 10.2016 07.2019 RBV 1351/ 12 VI-DS-02210- 
DS-02 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS 2019 Erweiter ung 08.2014 10.2018 07.2016 10.2018 07.2017 10.2018 07.201 9 VI-DS-05266- 
DS-02 
18 Baumannstraße 13 Grundschule GS 2020 Neubau 08.2015 01. 2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.2018 07.2020 VI-DS-01784 V I-DS-05640 
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS 2020 Neubau 08.2015 11. 2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS 2020 Erweiterung 09.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 08.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS 2020 Erweiterung 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 08.2018 10.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
113 Prießnitzstraße 19 172. Schule GS 2020 Erweiterung 08 .2015 06.2018 06.2018 06.2018 02.2019 10.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS 2020 Erweit erung 04.2015 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 10.2018 03.2 020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau GS 2020 Erweiterung 04.20 17 11.2015 02.2018 08.2017 03.2019 03.2019 12.2020 VI-DS-0 1854 VI-DS-04169- 
NF-02 
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Mitte GS 2020 Neubau 08 .2015 11.2015 02.2017 09.2016 03.2018 03.2018 07.2020 VI-D S-01854 VI-DS-04706 
9 Martinstraße 7 E.-Pinkert-Schule Haus 
II GS 2020 Sanierung 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 0 5.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS 2020 Sanierung 06.2 016 11.2015 03.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI-DS- 04017 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz 
Ehrenberg GS 2021 Erweiterung 08.2016 06.2018 06.2018 06.2018 08.201 9 10.2018 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   
DS-Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Stand: 23.10.2018 
08:34 Uhr 1/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-06398 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   
DS-Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS 2021 Neubau 08.2016 12. 2015 12.2017 05.2018 08.2018 11.2018 07.2021 VI-DS-02035 V I-DS-05641 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS 2022 Er weiterung 08.2017 05.2017 07.2019 10.2018 07.2020 10.2018 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold- 
Schule GS 2022 Erweiterung 08.2017 05.2017 07.2019 10.2018 07.202 0 10.2018 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS 2022 Erweiterung 08.2017 03.2017 06.2019 10.2018 07.2020 11.2019 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS 2023 Umbau 08.2019 10.2 018 07.2020 10.2018 07.2021 10.2018 07.2023 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS 2023 Erweiterung 08.2018 05.2017 07.2020 10.2018 07.2021 10.20 18 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS 2023 N eubau 12.2018 10.2018 08.2020 10.2018 01.2021 10.2018 07.2 023 VI-DS-06454 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Freiladebahnhof) GS 2023 Neubau 08.2018 10.2018 07.2020 10.2018 07.2021 10.2 018 07.2023 
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS 2023 Umnutzung 07.20 19 10.2018 06.2020 10.2018 06.2021 10.2018 06.2023 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS 2024 Neubau 08.2019 10.2018 07.2021 10.2018 08.2022 10.2018 07.2024 
143 Bayerischer Bahnhof Grundschule GS 2024 Neubau 08.201 9 01.2017 02.2019 10.2018 08.2022 10.2018 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS 2024 Neubau 08.2019 01.2017 02.2019 10.2018 08.2022 10.2018 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS 2024 Neubau 08.2 019 05.2017 07.2021 10.2018 08.2022 10.2018 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten- 
Schule GS 2024 Sanierung 08.2020 10.2018 07.2021 10.2018 08.2022 1 0.2018 07.2024 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS 2025 Erweiterun g 08.2020 10.2018 07.2022 10.2018 08.2023 10.2018 07.2025 
204 Standort offen Grundschule Lößnig, 
Marienbrunn GS 2025 Neubau 08.2020 10.2018 07.2022 10.2018 08.2023 10.2 018 07.2025 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS 2025 Neub au 08.2020 10.2018 07.2022 10.2018 08.2023 10.2018 07.2025
Stand: 23.10.2018 
08:34 Uhr 2/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-06398 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   
DS-Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS 2025 Neub au 08.2020 10.2018 07.2022 10.2018 08.2023 10.2018 07.2025
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS 2026 Neubau 08. 2021 10.2018 07.2023 10.2018 07.2024 10.2018 07.2026 
491 Hans-Beimler-Straße Grundschule GS 2026 Neubau 08.202 1 10.2018 07.2023 10.2018 07.2024 10.2018 07.2026 
198 Standort offen Grundschule 
Schönefeld GS 2026 Neubau 07.2021 10.2018 06.2023 10.2018 06.2024 10.2 018 06.2026 
494 Torgauer Platz Grundschule GS 2026 Neubau 08.2021 10.2 018 07.2023 10.2018 07.2024 10.2018 07.2026 
13 Döbelner Straße Grundschule GS 2027 Neubau 08.2022 11.2 015 07.2024 05.2023 07.2025 05.2024 07.2027 VI-DS-01854 
199 Standort offen Grundschule Mockau GS 2027 Neubau 07.2 022 10.2018 06.2024 10.2018 06.2025 10.2018 06.2027 
29 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS 2027 Neubau 08.202 2 05.2017 07.2024 10.2018 07.2025 10.2018 07.2027 
147 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erweiterung 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau 
495 Neubauernsiedlung Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald- 
Schule GY 2019 Brandschutz- 
maßnahme - - 10.2018 10.2018 02.2019 10.2018 07.2019 VI-DS-06334 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler- 
Schule GY 2019 Erweiterung 08.2014 06.2018 06.2018 06.2018 12.201 8 10.2018 07.2019 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
163 Mannheimer Straße 128a/b 
(eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 1. BA) GY 2020 Reaktivierung 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 10.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 2020 Erweiteru ng 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 08.2018 10.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
454 Messe-Allee Gymnasium GY 2020 Neubau 06.2018 06.2018 06 .2018 06.2018 01.2019 10.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule 
Haus 1 GY 2020 Sanierung 08.2015 11.2015 04.2018 10.2018 04.2019 1 0.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
Stand: 23.10.2018 
08:34 Uhr 3/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-06398 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   
DS-Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY 2021 Erweit erung 08.2016 10.2018 07.2018 10.2018 08.2019 10.2018 07.2 021 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY 2021 Erweiterung 08. 2016 10.2018 07.2018 10.2018 08.2019 10.2018 07.2021 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY 2021 Neubau 08.2016 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 01.2018 07.2021 RBV 1351/ 12 VI-DS-03671- 
NF-06 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule 
Haus 2 GY 2021 Sanierung 11.2016 11.2015 01.2019 10.2018 01.2020 1 0.2018 10.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium GY 2021 Umnutzung 06.2018 06. 2018 06.2018 06.2018 01.2019 10.2018 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
514 Mannheimer Straße 128a/b 
(eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 2. BA) GY 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 10.2018 07. 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY 2022 Neubau 08.2017 05.201 7 02.2019 10.2018 02.2020 10.2018 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße 
Gymnasium Prager 
Dreieck GY 2023 Neubau 08.2018 10.2018 07.2020 10.2018 07.2021 10.2 018 07.2023 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler- 
Schule GY 2023 Brandschutz- 
maßnahme 08.2018 06.2018 07.2020 10.2018 07.2021 10.2018 07.2023 
176 Karl-Heine-Straße Gymnasium 
Jahrtausendfeld GY 2024 Neubau 08.2019 01.2017 09.2019 10.2018 08.2022 10.2 018 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium GY 2025 Neubau 08.2020 01.201 7 09.2019 10.2018 08.2023 10.2018 07.2025 VI-DS-03155- 
NF-02 
88 Dösner Weg Gymnasium + 3-Feld- 
SH GY 2025 Neubau 08.2020 10.2018 07.2022 10.2018 08.2023 10.2 018 07.2025 
162 Bremer Straße Gymnasium GY 2027 Neubau 08.2022 10.2018 07.2024 10.2018 07.2025 10.2018 07.2027 
164 Alte Messe Gymnasium Altes 
Messegelände GY 2027 Neubau 08.2022 10.2018 07.2024 10.2018 07.2025 10.2 018 07.2027 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium GY Prüfung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS 2019 Sanierung 0 3.2016 11.2015 01.2017 05.2017 10.2017 11.2017 07.2019 VI- DS-03957 VI-DS-03957- 
DS-02 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS 2020 Erweiterung 01.201 6 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 06.2018 12.2020 VI-DS-01 854 VI-DS-04169- 
NF-02 
Stand: 23.10.2018 
08:34 Uhr 4/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-06398 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   
DS-Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS 2020 Erweiterung 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02.201 9 10.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
394 Kregelstraße 3 Oberschule OS 2020 Neubau 06.2018 06.20 18 06.2018 06.2018 01.2019 10.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS 2020 Reaktivierung 01.20 15 05.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 12.2019 VI-DS-0 3635 VI-DS-05072 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS 2020 Sanierung 08.2015 1 1.2015 07.2018 10.2018 07.2019 10.2018 07.2020 VI-DS-0185 4 VI-DS-06378 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS 2021 Brandschutz- 
maßnahme 05.2017 05.2017 07.2019 10.2018 07.2020 10.2018 07.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS 2021 Brandschutz- 
maßnahme 08.2019 10.2018 07.2019 10.2018 07.2020 10.2018 07.2021 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS 2021 Erweiterung 08.2016 06.2017 03.2017 10.2018 12.2018 10.2018 07.2021 
DS-00108/14- 
NF-06 
97 Messe-Allee OS + SH Wiederitzsch 
(neu) OS 2021 Neubau 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 10.2 018 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS 2022 Reaktivierung 0 8.2017 06.2018 06.2018 06.2018 07.2020 10.2018 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS 2023 Erweiterun g 08.2018 06.2018 06.2018 06.2018 03.2021 10.2018 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav- 
Fechner-Schule) OS 2023 Reaktivierung 09.2019 10.2018 07.2020 10.2018 08.2 021 10.2018 07.2023 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz- 
Straße OS 2024 Erweiterung 08.2019 10.2018 07.2021 10.2018 08.202 2 10.2018 07.2024 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule OS 2024 Sanierung 08.2019 06.2018 06.2018 06.2018 08.2022 1 0.2018 07.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS 2025 Erweiterung 08.2 020 10.2018 07.2022 10.2018 08.2023 10.2018 07.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 
89 Dösner Weg Oberschule + 3-Feld-SH OS 2025 Neubau 08.20 20 10.2018 07.2022 10.2018 08.2023 10.2018 07.2025 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule 
(Freiladebahnhof) OS 2026 Neubau 08.2021 01.2017 07.2023 10.2018 07.2024 10. 2018 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 
497 Kolmstraße Oberschule OS 2027 Neubau 08.2022 10.2018 07 .2024 10.2018 07.2025 10.2018 07.2027 
Stand: 23.10.2018 
08:34 Uhr 5/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-06398 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   
DS-Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
60 Zschochersche Straße 78/ 
Ecke Markranstädter Straße Oberschule OS 2028 Neubau 08.2023 10.2018 07.2025 10.2018 0 8.2026 10.2018 07.2028 
500 Torgauer Platz Oberschule OS 2029 Neubau 08.2024 10.20 18 07.2026 09.2017 08.2027 10.2018 07.2029 
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau 
OS, GY, 
FÖS 2021 Erweiterung 08.2016 11.2015 08.2018 10.2018 08.2019 1 0.2018 07.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
167 Edisonstraße Christoph-Arnold- 
Schule SH, GS 2021 Neubau 08.2016 05.2017 07.2018 10.2018 08.2019 10.2018 07.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS 2022 Neubau 09.2018 05.2017 07.2019 10.2018 07.2020 10.2018 07. 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS 2022 Neub au 08.2017 05.2017 06.2019 03.2018 06.2020 10.2018 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS 2022 Neubau 08.2017 1 0.2018 07.2019 10.2018 07.2020 10.2018 07.2022 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) BSZ 8 / BSZ 11 SH, GS 2024 Neub au 12.2018 10.2018 08.2020 10.2018 01.2021 10.2018 07.2024 VI-DS-06454 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS 2024 Neubau 08.2019 10.2018 07.2021 10.2018 08.2022 10.2018 07.2024 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS 2025 Neubau 08.2020 10.2018 07.2022 10.2018 08.2023 10.201 8 07.2025 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten- 
Schule SH, GS 2025 Neubau 08.2020 10.2018 07.2022 10.2018 08.2023 10.2018 07.2025 
195 Standort offen Sporthalle GS/OS 
Zentrum 
SH, GS, 
OS 2026 Neubau 08.2021 10.2018 07.2023 10.2018 07.2024 10.201 8 07.2026 
51 Theklaer Straße 8 Sporthalle Goethe- 
Gymnasium SH, GY 2020 Neubau 10.2014 11.2015 03.2017 06.2017 03.2018 03.2018 09.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann- 
Schule SH, GY 2022 Neubau 08.2017 05.2017 07.2019 10.2018 07.2020 10.2018 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS 2023 Neubau 01 .2018 05.2017 12.2019 10.2018 12.2020 10.2018 12.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS 2024 Neubau 08.2019 05.2017 07.2021 10.2018 08.2022 10.2018 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS 2025 Neubau 08 .2020 10.2018 07.2022 10.2018 08.2023 10.2018 07.2025 
Stand: 23.10.2018 
08:34 Uhr 6/7 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-06398 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   
DS-Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule SH, OS 2025 Neubau 08.2020 10.2018 07.2022 10.2018 08.2023 10.2018 07.2025 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS 2026 Neubau 08.20 21 10.2018 07.2023 10.2018 07.2024 10.2018 07.2026 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege- 
Schule SH, OS 2026 Neubau 08.2021 10.2018 07.2023 10.2018 07.2024 10.2018 07.2026 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY 2022 Neubau 08.2017 10.2018 03.2019 10.2018 03.2020 10.201 8 07.2022 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 10.2018 
formelbedingt 
hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken 
erkennbar 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf 
besonderer Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
geplante Fertigstellung / 
Inbetriebnahme lt. 
Schulentwicklungsplan 2018 (derzeit 
Entwurfs-Status) 
geplante Fertigstellung / 
Inbetriebnahme lt. 
Schulentwicklungsplan 2018 (derzeit 
Entwurfs-Status) 
notwendige Beschlussfassung zum 
Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
tatsächliche Beschlussfassung zum 
Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst 
Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum 
Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
tatsächliche Beschlussfassung zum 
Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst 
Controllingwert) 
notwendiger Baubeginn resultierend 
aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst 
Controllingwert) 
Stand: 23.10.2018 
08:34 Uhr 7/7 
Sammelplanungs- und Baubeschluss sowie Abschluss von Mietverträgen zur Schaffung zusätzlicher SchulkapazitätenAnlage 1
Übersicht Finanzmittelbedarf 2018
Kapazitätserweiterungen Prognostizierten 
Maßnahmekosten
ErgHH FinHH VE ErgHH FinHH VE
Barnet-Licht-Platz (4-zügige OS) 18.000.000
ext. Begleitung für Rechtsberatung, Ausschreibung - 100.000 - - 50.000 -
Projektsteuerung - 400.000 - - 100.000 200.000
Ausschreibung / Beauftragung in 2018 - 3.000.000 15.000.000 - 3.000.000 15.000.000 *1)
Schulbaufläche Leipziger Norden - Oberschule (5-
zügige OS) 20.000.000
ext. Begleitung für Rechtsberatung, Ausschreibung - 100.000 - - 10.000
Projektsteuerung - 400.000 - - 25.000 100.000
Gutachten / Planung - - - - 400.000 -
Schulbaufläche Leipziger Norden - Gymnasium (5-
zügiges Gym.) 20.000.000 - 100.000 - - 160.000 -
ehem. Lichtenberg Gymnasium (4-zügiges Gym.)16.000.000
ext. Begleitung für Rechtsberatung, Ausschreibung - 100.000 - - 100.000
Ausschreibung / Beauftragung in 2018 - - 16.000.000 - 1.000.000 450.000
Sonstiges - 500.000 - - - -
Schraderhaus / Heinrichstraße (4-zügige OS)12.000.000
Gutachten - 100.000 - - 100.000 -
Planung - - 900.000 - 900.000 630.000
A.-v.-Wiedebach (Systemanbau 6 AUR, z.Z. bereits 
4) 4.500.000
LESG-Maßnahme - 450.000 - - 450.000 -
Planung und Umsetzung Brandschutz am Bestand - 100.000 - - 100.000 -
Schule am Adler (z.Z. 2,5 + 1 Zug neu) 8.000.000 - - - - - -
Hainbuchenstraße (3-zügige OS) 9.500.000
Georg-Schumann-Schule (zusätzl. 2,5 Züge)13.000.000 - - - - - -
Container Telemann 8 AUR 5.000.000 - - - - 100.000 25.000
Erweiterung Kepler (5.500.000) - 250.000 - - 250.000 -
Eutritzscher Straße 17/19 - Mietobjekt  (2-zügige OS)
Torgauer Straße 114 - Mietobjekt  (2-zügige OS)
Goyastraße (8 AUR) (3.000.000)
ext. Begleitung für Rechtsberatung, Ausschreibung - (100.000) - - 100.000 - *2)
Projektsteuerung - (400.000) - - - -
Ausschreibung / Beauftragung in 2018 - - - - - -
Prager Dreieck - zusätzlich - 1.200.000 - - 75.000 290.000
Grundschule Böhlitz-Ehrenberg (neue Mensa)5.900.000 - 590.000 - - 590.000 -
91. Schule, Grundschule, Grünau (7AUR+Mensa)4.500.000 - 450.000 - - 450.000 -
Alfred-Kästner-Schule, Lindenthal (4 AUR+mensa)3.500.000 - 700.000 - - 700.000 -
172. Schule, Leutzsch (10AUR+Mensa) 5.500.000 - 550.000 - - 550.000 -
SUMME 145.400.000 100.000 9.090.000 31.900.000 0 9.110.000 16.695.000
*1) Der darüber hinaus gehende Mehrbedarf 2ß18 wird mit den Beschlusspunkten 1 bis 3 der Vorlage geregelt.
*2) Aktuell wird davon ausgegangen, dass diese Vorhaben nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden, so dass eine Bereitsstellung in 2018 nicht mehr erforderlich ist.
Finanzmittelbedarf 2018
lt. Beschluss VI-DS-05899-NF-21
weiterführende Schulen (entsprechend Beschlusspunkte 1 bis 3)
Finanzmittelbedarf 2018
aktuell Stand 10.10.2018
Grundschulen (entsprechend Beschlusspunkt 4)
100.000 - - 100.000 *) - -