20. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-07106
Datum: 2022-05-10
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/6
Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-07106
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie
Dezernat Finanzen
Betreff:
20. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
DB OBM - Vorabstimmung 29.04.2022 Vorberatung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 10.05.2022 Bestätigung
FA Finanzen Information zur 
Kenntnis
FA Jugend, Schule und Demokratie Information zur 
Kenntnis
FA Stadtentwicklung und Bau Information zur 
Kenntnis
SBB Mitte Information zur 
Kenntnis
SBB Nordost Information zur 
Kenntnis
SBB Ost Information zur 
Kenntnis
SBB Südost Information zur 
Kenntnis
SBB Süd Information zur 
Kenntnis
SBB Südwest Information zur 
Kenntnis
SBB West Information zur 
Kenntnis
SBB Nordwest Information zur 
Kenntnis
SBB Alt-West Information zur 
Kenntnis
SBB Nord Information zur 
Kenntnis
Ratsversammlung 18.05.2022 Information zur 
Kenntnis
Beschlussvorschlag
Der 20. Sachstandsbericht (Stand 31.03.2022) zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
wird zur Kenntnis genommen.
Räumlicher Bezug
Stadt Leipzig
Zusammenfassung
Anlass der Vorlage:   
 Rechtliche Vorschriften  Stadtratsbeschluss  Verwaltungshandeln
X  Sonstiges:
Auf Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 2018 
monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die Umsetzung 
der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert.
1 von 35 in Zusammenstellung
2/6
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen X nein wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Steuerrechtliche Prüfung nein wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG nein ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen ja nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Auswirkungen auf den Stellenplan nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
2 von 35 in Zusammenstellung
3/6
Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
Nachhaltige Mobilität Vielfältige und stabile 
Wirtschafts- struktur
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität Wirkung auf Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
Bürgerstadt Weltoffene Stadt
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
Region Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
Bezahlbares Wohnen Stadtrat Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
Kommunalwirtschaft Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
Lebenslanges Lernen Verwaltung Imageprägende 
Großveranstaltungen
Sichere Stadt Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
Sonstige Ziele: 
Trifft nicht zu
3 von 35 in Zusammenstellung
4/6
Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) keine / Aussage nicht möglich erneuerbar fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch Aussage nicht möglich ja nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) Aussage nicht möglich ja nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement)
Aussage nicht möglich ja nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz
ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung ja (Prüfschema endet hier.)
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
ja nein (Begründung s. Abwägungsprozess) nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss)
Sachverhalt
I. Eilbedürftigkeitsbegründung
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben.
II. Begründung Nichtöffentlichkeit 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung ist nicht gegeben.
III. Strategische Ziele
Strategische Ziele sind aufgrund des Inhaltes der Vorlage nicht zutreffend.
4 von 35 in Zusammenstellung
5/6
IV. Sachverhalt
1. Anlass
Auf Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 2018 
monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die Umsetzung 
der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert.
2. Ausführliche Darstellung der Information
Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen 
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlich der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
laufender, nicht abgeschlossener Projekte dargelegt.
Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht zur 
Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 78/ 79 bzw. § 81 
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche bis zum neuen Stichtag 
(31.03.2022) vollzogen wurden. Des Weiteren erfolgt die Berichterstattung zu den 
gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 Absatz 3 SächsKomHVO im Bereich des 
Schul- und Kitabau entsprechend VI-DS-07152-NF-01.
Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der Anlage 3 
der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der 
jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen 
abgebildet.
Seit dem 19. Sachstandsbericht wird die erste kommunale Gemeinschaftsschule der Stadt 
Leipzig betrachtet. Der Stadtrat hat hierzu in seiner Sitzung am 22.07.2021 den 
Planungsbeschluss zum Neubau der Gemeinschaftsschule am Standort Dösner Weg gefasst 
(VII-DS-02831). 
Die Schule wird über zukünftige Kapazitäten verfügen:
- Primarstufe 5 Züge
- Sekundarstufe I 5 Züge
- Sekundarstufe II 3 Züge
Die Fertigstellung des Schulgebäudes ist für Mai 2026 und für die Sporthalle für September 
2024 geplant.
Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen 
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss 
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt. Ergänzt 
wurde eine weitere Spalte, die Änderungen der Mehrkosten gegenüber dem vorhergehenden 
Sachstandsbericht ausweisen. Geänderte Mehrkosten und Umwidmungen, die sich aus der 
Entscheidungsbefugnis des Oberbürgermeisters gemäß Hauptsatzung ergeben, sind in 
Anlage 2 enthalten. In dieser werden Mehrkosten aus Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese 
bekannt sind. 
5 von 35 in Zusammenstellung
6/6
Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen 
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert. 
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (= 
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur 
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. Eine 
wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer 
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden 
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können.
Anlage 5a dient als Ergänzungsseite zur Anlage 5 und liefert nähere Angaben zur 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben. 
Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes 
(Stand 31.03.2022) entsprechend VI-HP-07211.
Anlage 6a beinhaltet die Übersicht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-HP-07211 unter 
Berücksichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Sondertopf).
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und 
Komplexsanierungen
In Anlage 7 sind die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 ausgewählter 
Schulbauvorhaben (ohne Sporthallen) der letzten Jahre aufgelistet. Die Baukosten 
wurden mit dem Baupreisindex des 31. Quartals 2022 indiziert. Von einer Darstellung 
von Neubauvorhaben vorab des Baubeschlusses wird abgesehen.
Anlage/n
1 Anlage 1 - Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofortschulen (öffentlich)
2 Anlage 2 - Übersicht unterjährige Mittelumwidmungen (öffentlich)
3 Anlage 3 - Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen (öffentlich)
4 Anlage 4 - Schulbaumaßnahmen Finanzdaten (öffentlich)
5 Anlage 5 - Schulbaumaßnahmen Terminübersicht (öffentlich)
6 Anlage 5a - Erläuterung risikobehafteter Vorhaben (öffentlich)
7 Anlage 6 - Berichterstattung VI-HP-07211 - Jahresvorhabenplan 2022 
(öffentlich)
8 Anlage 6a - Berichterstattung VI-HP-07211 - Sondertopf 2022 (öffentlich)
9 Anlage 7 - Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und 
Komplexsanierungen (öffentlich)
6 von 35 in Zusammenstellung
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-07106 
 
Stand 31.03.2022 
  1/2 
 
 
1 Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium -  mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-
NF-21) 
 
 
Planung zunächst bis LPH 4 
Vergabe Generalunternehmer nach LPH 4 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
 11/2020 – 03/2022 Planung bis LPH 4 
 11/2021 – Ausschreibungsbeginn GU-Leistung 
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025 bei Ausführung d urch GU 
Die LPH 4 wurde Mitte März fertiggestellt. Der Bauantrag wurde am 17.03.2022 beim 
Bauordnungsamt eingereicht.  
Die Ausschreibung für einen GU wurde im November mit dem Teilnahmewettbewerb 
gestartet. Dabei haben sich 5 Firmen beteiligt, die alle geeignet waren und zur Abgabe 
eines Erstangebotes aufgefordert wurden. Für den Mai 2022 sind mit allen Bietern 
Verhandlungsgespräche geplant. Bis Ende Juni 2022 sollen dann die finalen Angebote 
eingereicht werden. 
Parallel zur Ausschreibung werden bis zur Auftragsvergabe weitere vorbereitende 
Arbeiten realisiert. Der neue Abwasseranschluss für die Schule wurde bereits bis auf das 
Schulgrundstück hergestellt. Der Bau einer neuen Trafostation zum Anschluss der 
Schule und zur Freimachung des Baugrundstückes von Leitungsanschlüssen anderer 
Nutzer erfolgt bis Anfang Mai 2022. Der Bau des Trinkwasseranschlusses ist beauftragt 
und erfolgt auf Abruf mit Beginn der tatsächlichen Bauarbeiten vor Ort.  
Der objektkonkrete Baubeschluss (VII-DS-06169) wurde in der Ratsversammlung am 
07.09.2021 gefasst und wird mit Vorliegen der Angebote aktualisiert in den Gremienlauf 
gebracht.  
 
2. Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Pr ager Spitze (Gymnasium - mit 
Verweis auf  BP 5 von VI-DS-05899-NF-21)  
 
Planung 
zunächst bis LPH 4, Teilleistungen zur Vorbereitung 
und Begleitung der GU-Vergabe wie Funktional-
leistungsbeschreibung/LPH6, Leitdetails LPH5 und 
Prüfung der GU-Angebote/LPH7wurden an die bis-
herigen Planer vergeben 
Vergabe Generalunternehmer nach LPH 4 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
03/2021 Planung bis LPH 3 
04/2021 Planung bis LPH 4 
Baugenehmigung 10/2021 
Durchführung GU-Vergabe ca. 04/2021 – 12/2021 
Durchführung Bau ca. I. Qu. 2022 – IV. Qu. 2023 
Inbetriebnahme geplant 10/2023 
Die Untersuchungsergebnisse des Baugrunds wiesen erschwerte Gründungsverhältnisse 
aus und die durch das Grundstück verlaufende Hauptversorgungsleitung -Trinkwasser -
der KWL muss umverlegt werden.  
Die Entwurfsplanung konnte im März 2021 abgeschlossen werden. Der Baubeschluss 
wurde in der Ratsversammlung am 24.03.2021 bestätigt. Der Bauantrag ist im April 2021 
7 von 35 in Zusammenstellung
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-07106 
 
Stand 31.03.2022 
  2/2 
 
eingereicht worden. Im Mai 2021 startete der Teilnahmewettbewerb für den GU. Fünf 
Bewerber konnten aus dem Teilnahmewettbewerb ausgewählt werden, welche zur 
Angebotsabgabe aufgefordert wurden. Nach Absage eines Bieters wurden die nunmehr 
vier Erstangebote für Mitte September 2021 abgegeben. Die Vergabeverhandlungen 
fanden im Oktober 2021 statt. Ende Oktober 2021 wurde die Baugenehmigung erteilt, auf 
Basis wurden die finalen Angebote bei den GU eingeholt. Der Änderungsbaubeschluss 
für die Vergabe an den GU wurde am 08.12.2021 in der Ratssitzung bestätigt, damit 
konnte die Vergabeentscheidung im Vergabegremium am 0912.2021 gefällt werden.  
Da es von den anderen beteiligten Bietern keinen Einspruch gab, konnte der Zuschlag 
am 21.12.2021 erteilt werden und die Baumaßnahme wurde mit der Ausführungsplanung 
des GU planmäßig im 2 Januar 2022 gestartet.  
Aufgrund vorher nicht bekannter Telefonkabel unmittelbar an der Grundstücksgrenze zur 
Prager Straße, die erst noch umverlegt werden mussten, verzögerte sich der Start der 
Erdarbeiten etwas. Der geplante Fertigstellungstermin ist dadurch aber noch nicht 
gefährdet. 
Mitte April konnte dann mit dem Einbau des Verbaus zur Prager Straße und dem Aushub 
der Baugrube für das Schulgebäude begonnen werden. 
Für den 30.05.2022 ist die Grundsteinlegung für das Schulgebäude geplant. 
 
 
 
 
  
8 von 35 in Zusammenstellung
ID TF Straße / Standort 
(sortiert) 
Projektbezeichnung Einrich- 
tungsart 
Projekt- 
definition 
(Empfänger) 
Buchungs- 
datum 
Antrags- 
art 
Betrag 
(in Euro) 
Bezeichnung der Deckungsquelle Projekt-definition 
(Sender) 
Beschlussgrundlage Beschluss- 
fassung 
(Datum) 
113 Prießnitzstr. 19 172. Schule, Erweit. 
Systembauw. 8 AUR 2111 7.0001738 03.01.2022 § 20 1.703.000 120.Schule Ersat zneub.mit Hort+3 Feld SH 7.0001734 LG vom 22.10.2021 T OP 6.1 22.10.2021 
487 Stötteritzer Str. 1 Kita Stötteritzer Str. 1, 
Brandschutzsan. 3650 7.0002184 14.12.2021 § 20 100.000 Kita ErsatzNB Kröne rstraße 43 7.0002054 LG vom 19.11.2021 TOP 7.1 19.11.202 1 
487 Stötteritzer Str. 1 Kita Stötteritzer Str. 1, 
Brandschutzsan. 3650 7.0002184 03.03.2022 § 20 100.000 Kita ErsatzNB Kröne rstraße 43 7.0002054 LG vom 19.11.2021 TOP 7.1 19.11.202 1 
119 Ferdinand-Rhode- 
Str. 17/17a Kita F.-Rhode-Straße 17 3650 7.0000877 15.12.2021 § 20 208. 279 Kita Wiesenstr. 20, Mütterzentrum 7.0002212 LG vom 19 .11.2021 TOP 7.2 19.11.2021 
664 Göbschelwitzer Weg 
1 Mensa GS Portitz 2111 7.0002316 20.12.2021 § 79 335.000 Sc hule Portitz 1.100.21.1.1.01.26 TB LG vom 03.12.2021 TOP 
6.1 03.12.2021 
664 Göbschelwitzer Weg 
1 Mensa GS Portitz 2111 7.0002316 22.12.2021 § 79 115.000 un terj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 1098750000 TB LG vom 03.12.2021 TOP 
6.1 03.12.2021 
n.v. An der 
Märchenwiese 49 GS Marienbrunn San.SH 2111 7.0002323 17.12.2021 § 79 89.51 7 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau korrigiert 
auf "Grundschulen in öffentl. Trägerschaft“ 
1098750000 
korrigiert auf 
1.100.21.1.1.01 
0,00 00.01.1900 
514 Mannheimer Str. 128 
B
Mannheimer 
Str.128a/bNeubau Gym+3- 
FeldSH 
2171 7.0001944 06.01.2022 § 20 290.000 Wiederitzsch Neuba u OS 5-zügig+2 Feld SH 7.0001742 TB LG vom 17.12.2021 TOP 
6.1 17.12.2021 
40 Ratzelstr. 26 Sporthalle OS Ratzelstr. 2151 7.0001677 04 .03.2022 § 20 655.300 GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2 7.000 1937 TB LG vom 27.01.2022 TOP 
3.1 27.01.2022 
12 Riebeckstr. 50 77. Schule, 
Kapazitätserweiterung 2111 7.0001354 18.03.2022 §20 133.940 Schulgeb.B.-Göring-St r. (energetisch) 7.0000664 TB LG vom 28.02.2022 TOP 
3.1 28.02.2022 
74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald, Mensa 2111 7.0001651 1 8.03.2022 §20 61.246 Schulgeb.B.-Göring-Str. (energetisch) 
60. Schule, Erweiterungsbau Schule 
7.0000664 
7.0000720 
TB LG vom 28.02.2022 TOP 
3.1 28.02.2022 
16 Bernhard-Göring-Str. 
107 
Innere San. Schulgebäude B.- 
Göring-Str. 2111 7.0001664 18.03.2022 §20 160.684 60. Schule, Erweite rungsbau Schule 7.0000720 TB LG vom 28.02.2022 TOP 
3.1 28.02.2022 
n.v. An der 
Märchenwiese 49 GS Marienbrunn San.SH 2111 7.0002323 24.02.2022 § 79 70.62 0 16. Schule 1.100.21.5.1.01.02 0,00 00.01.1900 
102 Martinstr. 7 Ernst-Pinkert-Schule, NB 2- 
Feld SH 2.BA 2111 7.0001735 31.03.2022 § 20 438.163 GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS 7.0001353 TB LG vom 11.03.2022 TOP 
2.2 11.03.2022 
638 Löbauer Str. 46 GS SH Löbauer Str. 46 2111 7.0001793 31. 03.2022 § 20 300.000 Umrüstung alte Neruda zu einer OS 7.0 001941 TB LG vom 11.03.2022 TOP 
2.3 11.03.2022 
Stadt Leipzig 
Amt für Schule Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 22.04.2022) 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/a ußerplanmäßige Auszahlungen) 
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
Anlage 2
zu VII-Ifo-07106 
9 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-07106 
Grundschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 Folgejahre 
Bedarf an Klassen = Soll 998 1021 1048 1075 1101 1126 1149 1173 1187 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 933 955 965 979 979 1019 1071 1071 1135 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald 2 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thierschstraße 5 31. Schule 8 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Uranusstraße 1 91. Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg 4 0 0 0 0 0 0 0
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz 0 6 0 0 0 0 0 0 0
379 Döllingstraße 25 24. Schule 0 0 4 0 0 0 0 0 0
111/ 
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße 6 14 0 0 0
710 Saalfelder Straße 29 46. Schule 4
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule 0 0 -14 14 0 0
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel-S traße 0 0 0 4 0 0 0 0
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz 0 0 0 -2 0 0 0 0
553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule 0 0 6 0 0 0 0
415 Heinrichstraße 43 Wilhelm-Busch-Schule (alt) A) 0 0 -8 0 0 0 0
139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) 0 0 0 20 0 0 0 0
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 4 0 0 0 0
95 Tauchaer Str. 188 Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0 0
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 2 0 0 0
ID 
TF- 
SHB 
05.05.2022
13:59 Uhr 1/5
10 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-07106 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 2021/2022 202 2/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 Folgejahre 
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 20 0 0 0
656 Am Sportforum (o. HNr.) Grundschule (Arena II) F) 12 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freiladebah nhof) 0 0 0 0 16 0
142 Eitingonstraße 5 Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 -12 0
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) 0 0 0 0 0 12 0
670 Max-Liebermann-Straße / Knöflerstraße (o. 
HNr.) Neubau Grundschule 
0 0 0 0 0 16 0
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule 0 0 0 0 12 0
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 0 0 8 0
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 0 12 
574 Katzmannstraße (o. HNr.) Grundschule Mockau 0 0 0 0 0 0 0 12 
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 0 20 
Summe Kapazitäten = Ist 955 965 979 979 1019 1071 1071 1135 1159 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -43 -56 -69 -96 -82 -55 -78 -38 -28 
Belegung 2021/22 (105%) 1) 105% 106% 107% 110% 108% 105% 107% 103% 102% 
05.05.2022
13:59 Uhr 2/5
11 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-07106 
Oberschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 Folgejahre 
Bedarf an Klassen = Soll 540 554 571 586 603 620 634 653 671 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 481 499 529 580 586 589 601 601 649 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
97 Messe-Allee 21 Schule An der Messe-Allee 18 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler  E) 0 -12 18 0 0 0
47 Krönerstraße 3 Oberschule ihmelsstraße 24 0 0 0 0 0 0 0
35 Uhlandstraße 28 Schule am Adler  E) 18 0 0 -18 0 0 0 0
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schule 6 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 0 12 0 0 0 0 0 0
42 Dösner Weg 27 (eh. P.-Neruda-Schule) 0 15 0 0 0 0 0 0
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule B) 0 -15 15 0 0 0 0
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule 0 18 0 0 0 0 0 0
784 Max-Planck-Straße 1-3 Oberschule I) 12 6
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 3 0 0 0 0 0 0
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Straße 0 -18 0 0 0 0
158 Heinrichstraße 43 125. Schule 0 0 0 0 6 0 0 0 0
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule 0 12 0 0 0
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladebahnh of) 0 0 0 0 0 30 0
366 Phillipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule Plagwitz/Lind enau/ Leutzsch 0 0 0 0 0 0 0 18 0
752 Mockauer Straße / Tauchaer Straße (o. HNr.) Oberschule Mockau 18 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
89 Dösner Weg 39-41 OS+3-Feld-SH (Bayerischer Bahnhof Areal 
7) 
G 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 499 529 580 586 589 601 601 649 649 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -41 -25 9 0 -14 -19 -33 -4 -22 
Belegung 2021/22 (108%) 2) 108% 105% 98% 100% 102% 103% 105% 101% 103% 
ID 
TF- 
SHB 
05.05.2022
13:59 Uhr 3/5
12 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-07106 
Gymnasien 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 Folgejahre 
Bedarf an Klassen = Soll 661 701 745 793 839 883 907 934 960 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 572 630 635 701 807 813 815 895 895 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule 8 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule 12 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium 40 0 0 0 0 0 0 0 0
163/ 
514 Mannheimer Straße 128 a/b Gymnasium Mannheimer Straße 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhlandstraße 28 C) -24 0 0 0 0 0 0 0 0
127/ 
130 Miltitzer Weg 2-4 Max-Klinger-Schule 0 5 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 D) Schule Barnet-Licht-Platz 0 0 -12 0 0 0 0 0 0
94 Krönerstraße 5 Gymnasium Ihmelsstraße 0 0 32 0 0 0 0 0 0
784 Max-Planck-Straße 1-3 Vorinterim Hbf. Westseite I) 6 -6 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager 
Straße Gymnasium Prager Spitze 0 0 40 0 0 0 0 0 0
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) 0 0 40 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee 0 0 40 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) 0 0 32 0 0 0 0 0
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 0 0 6 0 0 0 0
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule 0 0 0 0 2 0 0 0
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 40 0 0
162 Bremer Str. (o. HNr) Gymnasium 0 0 0 0 0 0 40 0 0
88 Dösner Weg 39-41 GY+3-Feld-SH (Bayerischer Bahnhof Areal 
7) G) 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmodell) H) 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 630 635 701 807 813 815 895 895 895 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -31 -66 -44 14 -26 -68 -12 -39 -65 
Belegung 2021/22 (105%) 3) 105% 110% 106% 98% 103% 108% 101% 104% 107% 
Legende 
1) 
2) 
3) 
ID 
TF- 
SHB 
Die Grundschulen sind gegenwärtigg mit 105% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch Schule und Hort gewährleistet werden.
Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig 105%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
05.05.2022
13:59 Uhr 4/5
13 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-07106 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
F) 
G) 
H) 
I) 
Durch Umzug Wegfall der 24 Klassen Uhlandstr., dafür 20 neue Klassen in der Karl-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. wird zunächst die Schule am Adler ausgelagert und um einen Zug erweitert. Nach Rückzug der Schule am Adler 
Weiternutzung des Gebäudes durch die Oberschule Georg-Schwarz-Straße. Das Gebäude der Oberschule dient dann der Erweiterung der angrenzenden 157. Grundschule.
Durch Umzug des Gym. in den Neubau Prager Spitze Wegfall von 12 Klassen im Barnet-Licht-Platz. Dafür 32 neue Klassen im Schraderhaus und 40 neue Klassen Gym. Prager Spitze. 
Durch Umzug Wegfall der 8 Klassen, dafür 20 Klassen neu am Gerichtsweg. Nachnutzung der Räumlichkeiten durch OS.
Durch Sanierung vorübergehend Wegfall von 15 Klassen. 
Kapazitätserweiterung nach Abschluss der Komplexsanierung.
Ersatzneubau für die Schule 5.
Dokumentation künftig unter "Gemeinschaftsschule".
Maßnahme entfällt, neuer Standort notwendig
Nach Auszug der 94. Schule (Auslagerung) Weiternutzung als Oberschule und Gymnasium. Die Nutzung Gymnasium beschränkt sich auf ein Jahr als Vorinterim Hbf. Westseite. 
05.05.2022
13:59 Uhr 5/5
14 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07106 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung      8.080.200 €      7.813.200 €         267.000 € 3,42%      8.080.200 €                    - €                    - €     2.266.937 €      5 .686.827 €    2.393.373 € 
748 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Neuba u    63.358.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €     2.066.658 €    23.283.120 €   40.074.8 80 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GMS Neubau    17.300.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   10.4 60.000 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterung      5.505.000 €      3.500.000 €      2.005.000 € 57 ,29%      5.005.000 €      5.505.000 €                    - €     5.401.000 €      2.150.817 €    3.354 .183 € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erweit erung      9.500.000 €      5.500.000 €      4.000.0 00 € 72,73%      7.797.000 €      9.500.000 €                    - €     4.750.000 €      3.135.000 €    6.365.000 € 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Inte rim) GS Interim      2.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €    2.000.000 € 
695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung      1.494.900 €      1.494.900 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €    1.494.900 € 
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung      4.080. 000 €                    - €                      -  €                    - €                    - €        220.000 €      2.040.000 €    2.040.000 € 
780 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (Interim) GS Inte rim         977.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €       977.000 € 
710 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierung    17.409.210 €    17.409.210 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        956.882 €      5.53 7.050 €   11.872.160 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße GS Neubau    33.950.000 €    33.950.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €     2.079.724 €    11.032.698 €   22.917.302 € 
699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neub au      9.688.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €        140.000 €                    - €    9.688.000 € 
159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung    14.605.194 €    14.605.194 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        60 8.071 €      5.563.200 €    9.041.994 € 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erweit erung      9.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €          98.695 €      6.456.274 €    3.043.726 € 
139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Ne ubau    59.927.430 €    59.927.430 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €     1.543.078 €    1 4.571.360 €   45.356.070 € 
674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sanier ung      1.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      1.019.726 €       480.274 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilade bahnhof) GS Neubau                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau    12.000.000 €                     - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €   12.000.000 € 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung      2.053.000 €      2.053.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €    2.053.000 € 
Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Planung 2019-2024 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
 Summe 
Mehrkosten 
gesamt aus 
letztem SSB 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
31.03.2022 Zuschuss / 
Eigenmittel 
Stand: 06.05.2022 
10:51 Uhr 1/6 
15 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07106 
Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Planung 2019-2024 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
 Summe 
Mehrkosten 
gesamt aus 
letztem SSB 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
31.03.2022 Zuschuss / 
Eigenmittel 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße GS Neubau    24.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      6.840.00 0 €   17.160.000 € 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung      6.804.670 €                    - €                      - €                    - €                    - €          93.756 €      3.200.000 €    3.604.670  € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung    10.707.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €        453.388 €                    - €   10 .707.000 € 
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sanier ung    14.177.062 €    14.177.062 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        437.656 €      5.226.672 €    8.950.390 € 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    18 .000.000 €                    - €                      - €                    - €                    -  €                   - €      6.840.000 €   11.160. 000 € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neuba u    24.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   1 7.160.000 € 
709 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung      6.851.682 €                    - €                      - €                    - €                    - €          12.582 €                    - €    6. 851.682 € 
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau    16.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      6.080.000 €    9.92 0.000 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    2 9.943.700 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €    18.780.000 €   11.163. 700 € 
574 Katzmannstraße (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau    18 .000.000 €                    - €                      - €                    - €                    -  €                   - €                    - €   1 8.000.000 € 
670 Max-Liebermann-Str. / 
Knöflerstr. Grundschule GS Neubau    20.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.000.000 € 
656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion 
(Parkplatz Arena 2) GS Neubau                    - €                    -  €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    18. 000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   11.160.0 00 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung      6 .000.000 €                    - €                      - €                    - €                    -  €                   - €      2.280.000 €    3.720. 000 € 
204 Georg-Maurer-Straße 25 Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau    16.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      6.080.00 0 €    9.920.000 € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehbacher Straße GS Neubau    18.000.000 €                    - €                       - €                    - €                    - €                   - €                    - €   18.000.000 € 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße GS, SH Neubau    24.818.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €        338.820 €    10.865.000 €   13 .953.000 € 
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung 
(inn.)      7.219.400 €      6.189.000 €      1.030.400 € 16,65%      6.899.400 €      7.219.400 €                    - €     6.406.415 €      4.042.700 €    3.1 76.700 € 
781 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (Inter im) GY Erweiterung         170.000 €         170.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €       170.0 00 € 
Stand: 06.05.2022 
10:51 Uhr 2/6 
16 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07106 
Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Planung 2019-2024 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
 Summe 
Mehrkosten 
gesamt aus 
letztem SSB 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
31.03.2022 Zuschuss / 
Eigenmittel 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung      8.838.330 €      8.496.330 €         342.000 € 4,03%      8.838.330 €                    - €                    - €     4.653.911 €      6 .207.300 €    2.631.030 € 
701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY N eubau      1.151.000 €      1.151.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        144.000 €                    - €    1.151.000 € 
94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße (GY) GY Neubau    23. 141.886 €    21.700.000 €      1.441.886 € 6,64%    23.141.886 €                    - €                    - €     5.960.327 €    14.041.475 €    9.100.41 1 € 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau  nicht öff. 1)                    - €                      - €                    - €                    - €     3.806.51 0 €    12.904.080 €                  - € 
374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutzung    31.699.200 €    31.699.200 €                    -  € 0,00%                    - €                    -  €                    - €     4.114.406 €    17.558 .550 €   14.140.650 € 
454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY Neub au  nicht öff. 1)    20.000.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €     1.001.500 €    13.0 28.071 €                  - € 
678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung      3.727.700 €      3.727.700 €                    -  € 0,00%                    - €                    -  €                    - €        272.608 €         201.400 €    3.526.300 € 
56 Preußenseite (o. HNr. - 
(Hauptbahnhof Westseite) 
Gymnasium (Investorenmodell - 
Löwitz Quartiersschule) GY Neubau                    - €                    -  €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                   - € 
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau    26.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      9.880.000 €   16 .120.000 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschutz      4.550.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €        168.526 €                    - €    4.550.000 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung                    - €                    -  €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau    26.00 0.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      9.880.000 €   16.120.000  € 
639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau      5.815.809 €      5.815.809 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        299.03 8 €      3.115.379 €    2.700.430 € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung 
(inn.)      7.070.900 €      6.013.900 €      1.057.000 € 17,58%      6.893.900 €      7.070.900 €                    - €     5.725.110 €      4.170.875 €    2.9 00.025 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung      3.670.000 €      3.520.000 €         150.000 € 4,26 %      3.670.000 €                    - €                    - €     2.753.032 €      1.408.000 €    2. 262.000 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schu le OS Erweiterung      8.728.610 €      4.500.000 €      4.228.610 € 93,97%      8.079.160 €      7.661.160  €      8.728.610 €      1.067.450 €     4.130.000 €      2.850.000 €    5.878.610 € 
47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße (OS) OS Erweiterung    34.838.357 €    29.900.000 €      4.938.357 € 16,5 2%    34.838.357 €                    - €                    - €    20.715.582 €    14.000.000 €   20.8 38.357 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schu le OS Sanierung      8.886.000 €                    - €                       - €                    - €                    - €     2.701.422 €      4.388.800  €    4.497.200 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße O S Reaktivierung    17.326.700 €      9.500.000 €      7.826.700 € 82,39%    14.400.000 €    16.080.700 €    17.326.700 €      1.246.000 €     6.688.259 €      8.314.661 €    9.012.039 € 
Stand: 06.05.2022 
10:51 Uhr 3/6 
17 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07106 
Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Planung 2019-2024 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
 Summe 
Mehrkosten 
gesamt aus 
letztem SSB 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
31.03.2022 Zuschuss / 
Eigenmittel 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Straße O S Erweiterung      2.400.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €         9 12.000 €    1.488.000 € 
686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS Erweite rung      2.050.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €        135.534 €                    - €    2.050.000 € 
46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanieru ng    13.000.000 €    13.000.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €         909.009 €    11.186.326 €    1.813.674 € 
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau      5.000.000  €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €    5.000.00 0 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung    12.3 86.000 €    12.386.000 €                    - € 0,0 0%                    - €                    - €                    - €        731.383 €                    - €   12.386.000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeba hnhof) OS Neubau                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                     - €                  - € 
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS Sanieru ng      9.475.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €  s. ID686                    - €    9.47 5.000 € 
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau    20.000.0 00 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      7.600.000 €   12.400.000 € 
752 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) Schule Mockau OS Neubau                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung    13.720 .000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €   13.72 0.000 € 
366 Phillipp-Reis-Straße (o. 
HNr.) 
Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Neubau                    - €                    -  €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung      7.000 .000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €    7.00 0.000 € 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau    20.0 00.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €      7.600.000 €   12.400.00 0 € 
132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau    23.574.600 €    22.925.600 €         649.0 00 € 2,83%    23.574.600 €                    - €                    - €    14.225.650 €    13.249.050 €   10.325.550 € 
638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau    10.850.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €   10.850.000 € 
229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max- 
Klinger-Schule (SH) SH Neubau      2.800.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €    2.800.000 € 
691 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) 
SH, 
GMS Neubau    23.012.400 €    23.012.400 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        759.337 €      5.190.000 €   17.822.400 € 
640 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) 
SH, 
GMS Neubau  s. ID748                    - €                      - €                    - €                    - €  s. ID748  s. ID748  s. ID748 
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neub au      5.251.800 €      4.376.000 €         875.800  € 20,01%      5.251.800 €                    - €                    - €     4.215.100 €      2.252.336  €    2.999.464 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule (SH) SH, GS Neubau      3.103. 000 €      3.103.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €     2.411.310 €      2.189.500 €       913.500 € 
Stand: 06.05.2022 
10:51 Uhr 4/6 
18 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07106 
Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Planung 2019-2024 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
 Summe 
Mehrkosten 
gesamt aus 
letztem SSB 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
31.03.2022 Zuschuss / 
Eigenmittel 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße (SH) SH, GS Neubau      5.600.000 €      5.220.000 €         380.000 € 7,28%      5.600.000 €                    - €                    - €     4.427.929 €      2 .373.803 €    3.226.197 € 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, GS Neubau      5.190.000 €      4.970.000 €         220.000 €  4,43%      5.190.000 €                    - €                    - €     2.755.496 €      2.354.271 €    2.835.729 € 
689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße (SH) SH, GS Neubau  s ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s . ID196 
782 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule SH, GS Sanierung                    - € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau      6.580 .900 €      6.580.900 €                    - € 0,00 %                    - €                    - €                    - €        345.148 €      3.457.389 €    3.123.511 € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH) SH, GS N eubau      4.200.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      1.900.000 €    2.300.000 € 
71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Neubau  s . ID 139  s. ID 139  s. ID 139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH, GS Ne ubau      6.173.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €    6.173.000 € 
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 Petrischule + Schule am 
Floßplatz (SH) 
SH, GS, 
OS Neubau      6.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      2.470.000  €    4.030.000 € 
776 Hohe Straße 19 Petrischule + Schule am 
Floßplatz (SH) 
SH, GS, 
OS Neubau      8.122.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €    8.122.000 € 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) SH, GY Ne ubau      6.630.000 €      6.630.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        661.022 €      3.722.561 €    2.907.439 € 
690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau    19.843.96 9 €    16.565.590 €      3.278.379 € 19,79%    19.84 3.969 €                    - €                    -  €  s. ID91      5.325.000 €   14.518.969 € 
694 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (SH) SH, GY Neubau    13.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €   13.000.000 € 
105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau      4.200.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      1.596.000 €    2.604.000 € 
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS N eubau      5.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €        138.704 €      1.900.000 €    3.100.000 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau      6.581.430 €      6.581.430 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €        236. 387 €      3.654.770 €    2.926.660 € 
504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße SH, OS Ne ubau      6.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €                    - €    6.000.000 € 
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS Neubau      6.264.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      1.155.000 €    5 .109.000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau      5. 000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                   - €      1.900.000 €    3.100.0 00 € 
688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. 
BA) SH, OS Neubau      6.545.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €  s. ID686                    - €    6.545.000 € 
Stand: 06.05.2022 
10:51 Uhr 5/6 
19 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07106 
Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Planung 2019-2024 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
 Summe 
Mehrkosten 
gesamt aus 
letztem SSB 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
31.03.2022 Zuschuss / 
Eigenmittel 
703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS Neubau                    - €                    - €                      - €                    -  €                    - €                   - €                    - €                  - € 
505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau    14.693.975 €    13.250.000 €      1.443.97 5 € 10,90%    14.450.000 €    14.693.975 €                    - €     7.467.351 €      4.302.633 €   10 .391.342 € 
 Summe   451.413.855 €    34.134.107 € 7,56% 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Seit Vorlage des 1. Sachstandsberichtes 2018 wurden b isher 70 dargestellte Maßnahmen mit einem Baubeschlu ssvolumen in 
Höhe von ca. 511.595.000 EUR umgesetzt. Sie werden deshalb nicht mehr im in den zukünftigen Berichten for tgeführt. 
Stand: 06.05.2022 
10:51 Uhr 6/6 
20 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07106 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2023 01.2018 12.2015 07.2020 10.2018 07.2021 07.2021 08.2023 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
748 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Neu bau 2026 07.2021 05.2022 09.2022 05.2022 03.2022 05.2022 05 .2025 VII-DS-02831 -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GMS Neubau 2 027 08.2022 05.2022 08.2023 05.2022 07.2025 05.2022 07.202 7 - -
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 01.2017 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 02.2020 12.2 021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01677 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 01.2018 06.2018 06.2018 06.2018 10.2020 10.2 020 12.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01029 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2023 06.2020 06.2020 01.2023 03.2022 01.20 23 03.2022 08.2023 VII-DS-01443 -
695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 2023 11.2021 11.2022 05.2022 05.2022 12.2023 - VII-DS-06312 
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2023 04.20 20 05.2022 08.2021 05.2022 01.2022 05.2022 06.2023 VI-DS-06442- 
DS-02 -
780 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (Interim) GS In terim 2023 03.2019 02.2021 10.2022 05.2022 12.2022 05.2022 06.2023 VII-DS-02297 -
710 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung 2023 - -
256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierun g 2023 11.2019 01.2020 07.2021 09.2021 11.2021 01.2022 12.2 023 VII-DS-00402 VII-DS-04932 
196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße GS Neubau 2024 04.2019 05.2019 07.2021 07.2021 05.2022 05.2 022 11.2024 VI-DS-06977 VII-DS-02747 
699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Ne ubau 2024 07.2021 05.2022 09.2022 05.2022 11.2023 05.2022 0 7.2024 VII-DS-02822 -
159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung 2024 09.2019 11.2019 11.2021 11.2021 07.2 022 05.2022 07.2024 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2025 06.2020 06.2020 01.2023 05.2022 10.2023 05.20 22 10.2025 VII-DS-01443 -
139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau 2025 01.2019 02.2019 04.2022 05.2022 01.2023 05.202 2 12.2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sani erung 2026 06.2020 06.2020 01.2023 05.2022 01.2026 05.2022 12.2026 VII-DS-01443 -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2026 08.2021 05.2022 07.2023 05.2022 07 .2024 05.2022 07.2026 - -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 08.2022 05.2 022 07.2023 05.2022 07.2024 05.2022 07.2026 - -
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 08.2021 05.2017 07.2023 05.2022 07.2024 05.2022 07.20 26 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Einschätzung 
Verwaltung 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Stand: 05.05.2022 
13:58 Uhr 1/6 
21 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07106 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzung 
Verwaltung 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße GS Neubau 2026 03.2022 05.2022 12.2023 05.2022 07.2024 05.2 022 07.2026 VII-DS-06864 -
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 26 03.2019 02.2021 10.2022 05.2022 07.2023 05.2022 07.2026 VII-DS-02297 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2026 05.2020 04.2020 05.2022 05.2022 01.2023 05.2022 02. 2026 VII-DS-00944 -
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2026 09.2019 11.2019 11.2021 11.2021 08.2024 05.2022 08.2026 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 11.2015 08.2023 05.2022 07.2025 05.2022 07.2027 VI -DS-01854 -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2027 08.2022 05.2022 07.2024 05.2022 07.2025 05.2022 07. 2027 - -
709 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung 2 027 04.2022 05.2022 05.2024 05.2022 08.2025 05.2022 08.202 7 VII-DS-xxxxx -
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08.2022 05.2017 07.2024 05.2022 07.2025 05.2022 07.20 27 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 27 06.2022 05.2022 07.2024 05.2022 07.2025 05.2022 07.2027 VII-DS-xxxxx -
574 Katzmannstraße (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 202 7 08.2022 05.2022 07.2024 05.2022 07.2025 05.2022 07.2027 - -
670 Max-Liebermann-Str. / 
Knöflerstr. Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 05.2022 07.2024 05.2022 07.2025 05.2022 07.2027 - -
656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion 
(Parkplatz Arena 2) GS Neubau 2028 07.2023 05.2022 06.2025 05.2022 07.2026 05.2 022 06.2028 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2028 0 8.2023 05.2022 07.2025 05.2022 08.2026 05.2022 07.2028 - -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 8 08.2023 05.2022 07.2025 05.2022 08.2026 05.2022 07.2028 - -
204 Georg-Maurer-Straße 25 Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2030 08.2025 05.2022 07.2027 05.2022 07.2028 05.2 022 07.2030 - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehbache r Straße GS Neubau 2032 07.2027 05.2022 06.2029 05.2022 07. 2030 05.2022 06.2032 - -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2025 05.2020 09.2020 09.2022 05.2022 08.2023 0 5.2022 09.2025 VII-DS-00939 -
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung 
(inn.) 2021 02.2016 12.2015 05.2018 10.2018 05.2019 05.2019 01.20 21 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
781 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (Int erim) GY Erweiterung 2022 04.2022 05.2022 06.2022 05.2022 08.2022 
Stand: 05.05.2022 
13:58 Uhr 2/6 
22 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07106 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzung 
Verwaltung 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 2022 11.2017 12.2015 01.2019 10.2018 01.2020 02.2021 10.2022 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY Neubau 2022 12.2021 05.2022 01.2022 05.2022 06.2022 - VII-DS-02805 
94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße (GY) GY Neubau 202 3 08.2018 05.2017 10.2019 01.2019 11.2020 10.2020 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 11.2018 06.20 18 12.2021 12.2021 01.2022 05.2022 10.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutzun g 2024 06.2018 06.2018 07.2021 07.2021 04.2022 04.2022 07.2 024 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01824 
454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY Ne ubau 2024 06.2018 06.2018 10.2021 10.2021 10.2022 05.2022 0 7.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06169 
678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung 2 024 07.2021 07.2021 06.2022 05.2022 03.2024 - VII-DS-02783 
56 Preußenseite (o. HNr. - 
(Hauptbahnhof Westseite) 
Gymnasium (Investorenmodell - 
Löwitz Quartiersschule) GY Neubau 2025 08.2020 01.2017 06.2020 07.2021 08.2023 05.2 022 07.2025 VI-DS-03155- 
NF-02 VII-DS-02005 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2026 07.2023 05.2022 07.2024 05.2022 07.2026 - -
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 08.2022 05.2022 07.2024 05.2022 07.2025 05.2022 07.20 27 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2029 03.2022 05.2022 04.2024 05.2022 08.2026 05.2022 02. 2029 - -
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 05.2022 08.2023 05.2022 07.2025 05.2022 07.2027 - -
639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau 2023 10.2020 07.2020 11.2021 11.2021 04.2022 04. 2022 08.2023 VII-DS-01531 VII-DS-06311 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung 
(inn.) 2021 05.2016 12.2015 07.2018 10.2018 07.2019 09.2019 04.20 21 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 021 04.2017 11.2015 03.2018 08.2017 03.2019 04.2020 05.202 2 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 02.2018 06.2018 06.2018 06.2018 10 .2020 08.2021 01.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031 
47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße (OS) OS Erweiteru ng 2022 11.2017 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 03.2019 10. 2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2023 01.2020 04.2020 02.2021 02.2021 03.2 021 03.2021 12.2022 VI-DS-00755 VII-DS-02035 
48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Reaktivierung 2023 06.2017 06.2018 06.2018 06.2018 04.2 020 07.2020 05.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
Stand: 05.05.2022 
13:58 Uhr 3/6 
23 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07106 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzung 
Verwaltung 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 09.2019 05.2022 11.2021 05.2022 06 .2022 05.2022 06.2024 - -
686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS Erw eiterung 2024 01.2021 02.2021 12.2022 05.2022 08.2023 05.2 022 12.2024 VII-DS-01933 -
46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanie rung 2025 12.2020 06.2018 07.2022 05.2022 03.2023 05.2022 1 1.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 im Umlauf 
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2025 08.2021 05 .2022 08.2022 05.2022 08.2023 05.2022 07.2025 - -
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 2026 0 3.2020 06.2018 02.2022 02.2022 08.2022 05.2022 02.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06472 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 05.2022 07. 2024 05.2022 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS San ierung 2026 01.2021 02.2021 12.2022 05.2022 12.2024 05.202 2 12.2026 VII-DS-01933 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 05.2022 07.2024 05.2022 07.2025 05.2022 07.2027 - -
752 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) Schule Mockau OS Neubau 2027 07.2022 05.2022 06.2024 05.20 22 06.2025 05.2022 06.2027 - -
683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2027 07 .2021 07.2021 08.2023 05.2022 01.2025 05.2022 05.2027 VII- DS-02822 -
366 Phillipp-Reis-Straße (o. 
HNr.) 
Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Neubau 2028 08.2023 05.2022 08.2024 05.2022 08.2026 05.2 022 07.2028 - -
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2028 08.2 023 05.2017 07.2025 05.2022 08.2026 05.2022 07.2028 VI-DS-03932- 
NF-02 -
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 05.2022 07.2026 05.2022 08.2027 05.2022 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2022 07.2017 12.2015 08.2018 10.2018 08.2019 04.202 0 06.2022 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neub au 2026 03.2020 03.2020 10.2022 05.2022 05.2023 05.2022 07. 2026 VII-DS-00935 -
229 Miltitzer Weg 4a 
Schulzentrum Grünau Max-Klinger- 
Schule (SH) SH Neubau - - -
691 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) 
SH, 
GMS Neubau 2024 07.2021 05.2022 10.2021 11.2021 09.2022 05.202 2 08.2024 VII-DS-02831 VII-DS-06310 
640 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) 
SH, 
GMS Neubau 2026 07.2021 05.2022 09.2022 05.2022 03.2023 05.202 2 05.2025 VII-DS-02831 -
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 04.2017 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 10.201 9 03.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
169 Seumestraße 93 60. Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 03. 2019 02.2019 03.2020 03.2020 10.2020 11.2020 10.2021 VI-DS -06912 VII-DS-00838- 
DS-02 
Stand: 05.05.2022 
13:58 Uhr 4/6 
24 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07106 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzung 
Verwaltung 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße (SH) SH, GS Neubau 2022 09.2020 05.2017 07.2019 09.2019 03.2020 02.2020 02.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, GS N eubau 2022 09.2017 05.2017 03.2019 04.2019 04.2020 04.2020 08.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße (SH) SH, GS Neubau 2024 04.2019 05.2019 07.2021 07.2021 05.2022 05.2022 11.2024 VI-DS-06977 VII-DS-02747 
782 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule SH, GS Sanier ung 2024 03.2023 05.2022 06.2024 
501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau 2024 10 .2019 12.2019 03.2022 05.2022 01.2023 05.2022 11.2024 VII- DS-00602 VII-DS-06738 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH) SH , GS Neubau 2025 08.2020 05.2022 07.2022 05.2022 08.2023 05 .2022 07.2025 - -
71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Neub au 2025 01.2019 02.2019 02.2022 05.2022 01.2023 05.2022 12. 2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH, GS Neubau 2025 05.2020 04.2020 08.2023 05.2022 07.2024 05.2 022 12.2025 VII-DS-00944 -
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 
Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 08.2021 05.2022 07.2023 05.2022 07.2024 05.202 2 07.2026 - -
776 Hohe Straße 19 Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau 2027 06.2022 05.2022 07.2024 05.2022 04.2025 05.202 2 03.2027 VII-DS-xxxxx -
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) SH,  GY Neubau 2023 08.2018 05.2017 12.2020 12.2020 10.2021 02. 2021 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-01825 
690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau 2023 11. 2018 06.2018 12.2021 12.2021 01.2022 05.2022 10.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
694 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (SH) SH, GY Neubau - - -
105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau 2024 08.2019 05. 2017 07.2021 05.2022 08.2022 05.2022 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2024 11.2019 05.2017 08.2022 05.2022 01.2023 05.2 022 10.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau 2024 10.2019 12.2019 03.2022 05.2022 10.2022 05.2022 08.2024 VII-DS-00602 VII-DS-06740 
504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße SH, OS Neubau 2025 12.2020 05.2022 12.2021 05.2022 03.2023 05.202 2 11.2025 - -
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS Neub au 2025 03.2022 05.2022 05.2023 05.2022 09.2023 05.2022 07. 2025 VII-DS-06741 -
168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau 2026 08.2021 05.2022 07.2023 05.2022 07.2024 05.2022 07.2026 - -
688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. 
BA) SH, OS Neubau 2029 01.2021 02.2021 12.2022 05.2022 12.2026 05.2022 07.2028 VII-DS-01933 -
Stand: 05.05.2022 
13:58 Uhr 5/6 
25 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07106 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzung 
Verwaltung 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS Neubau - - -
505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau 2022 12.2017 06.2017 06.2019 01.2019 06.2020 06.202 0 11.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 05.2022 formelbedingt hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
Stand: 05.05.2022 
13:58 Uhr 6/6 
26 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Eerläuterung risikobehafteter Vorhaben 
Anlage 5a 
zu VII-Ifo-07106 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Einschätzung 
Verwaltung Erläuterung rot eingeschätzter Vorhaben 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau Grundschule ist Abhängig von der Entwicklung des Ge samtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Eine Fortschreib ung der Soll- 
Termine kann erst zu gegebener Zeit erfolgen. 
505 Krönerstraße 7 Schule an der Krönerstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau 
Bauende verschiebt sich um den Zeitraum des verspät eten Beginns (siehe T12) hinaus in Folge witterungs bedingter 
Bauunterbrechung der Rohbauarbeiten im Winter 2021 um weitere ca. 3 Monate. Durch die Aufhebung der Ve rgabe des 
Loses 035 sind Verzögerungen um weitere 3 Monate en tstanden. Ebenso musste das Los 020D Profilglas auf gehoben 
werden, Verzögerung ebenfalls um ca. 3 Monate. Zur Profilglasfassade gehörende TWD-Dämmstoffe werden nach 
Produktionseinstellung erst ab 05/2022 wieder liefe rbar sein, entsprechende Verzögerungen. 
Stand: 26.04.2022 
12:17 Uhr 1/1 
27 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2022 
Anlage 6 
zu VII-Ifo-07106 
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbeschreibung der  Maßnahme  JVP Umsetzungsstand 
1 Crednerstraße 1 BSZ 1 BSZ Instandsetzung Fenster 20.000,00 €              in Arbeit 
2 Goldschmidtstraße 20 Henriette-Goldschmidt- 
Schule (BSZ 11) BSZ Umsetzung Lüftung Podologie (Planung 
war 2020) -  €                         in Vorbereitung 
3 Goldschmidtstraße 20 Henriette-Goldschmidt- 
Schule (BSZ 11) BSZ Erneuerung Elektroinstallation in den 
Unterrichtsräumen 40.000,00 €              in Vorbereitung 
4 Kohlgartenstraße 58 BSZ 12 (Robert Blum), 
Außenstelle BSZ Instandsetzung Bodenbelag, Austausch 
Nadelfilz 30.000,00 €              in Arbeit 
5 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ FUR Biolog ie Planung 8.000,00 €                in Vorbereitung 
6 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ Planung 2x  FUR Chemie 16.000,00 €               in Vorbereitung 
7 An der Märchenwiese 3 FÖS Albert Schweitzer FÖS 
Fenstersanierung auf Raten (Teilweise mit 
Pilzbefall, Austausch erforderlich, 
Unterhaltsanstrich für andere Fenster 
90.000,00 €              in Vorbereitung 
8 An der Märchenwiese 3 FÖS Albert Schweitzer FÖS FUR C hemie Einbau (Planung war 2020) 50.000,00 €              in Vorbereitung 
9 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS FUR Hauswirtschaft Einbau (Planung war 
in 2020) 50.000,00 €              in Arbeit 
10 Döllingstraße 25 24. Schule/ SH GS Notsicherung/Dach instandsetzung Sporthalle 55.000,00 €              in Arbeit 
11 Elsbethstraße 2 Friedrich-Schiller-Schule GS FUR Che mie Planung 8.000,00 €                offen 
12 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-Schule - SH GS Renov ierung Dusche/Umkleide Lehrer in SH 75.000,00 €              in Arbeit 
13 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Schallschutz  Flure EG 35.000,00 €              in Vorbereitung 
29.04.2022 
13:46 Uhr 1/4 
28 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2022 
Anlage 6 
zu VII-Ifo-07106 
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbeschreibung der  Maßnahme  JVP Umsetzungsstand 
14 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Sonnenschutz in Abstimmung mit Denkmalschutz 
Süd - und Südwestseit 100.000,00 €            in Vorbereitung 
15 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Parkettsanier ung Klassenzimmer EG und 1.OG 70.000,00 €              in Vorbereitung 
16 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Renovierungs anstrich Klassenzimmer 30.000,00 €               in Arbeit 
17 Lessingstraße 27 Lessingschule GS Instandsetzung Fen ster 40.000,00 €              in Arbeit 
18 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen- 
Schule GS Teilerneuerung Zaun zum Nachbargrundstück 11.000,0 0 €              in Vorbereitung 
19 Martinstr. 7 Ernst-Pinkert-Schule GS Herrichten Gard erobenraum 15.000,00 €               in Arbeit 
20 Martinstr. 7 Ernst-Pinkert-Schule GS Herrichten Hort raum 05 20.000,00 €              in Arbeit 
21 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Schallschutz , Boden, Beleuchtung 50.000,00 €               in Arbeit 
22 Stünzer Straße 16 74. Schule GS 
Einzäunung Grünfläche-Nordseite zur 
Eindämmung von Graffitischmierereien an der 
Fassade 
20.000,00 €              in Vorbereitung 
23 Stünzer Straße 16 74. Schule GS Umbau Flurbereich Durchgangszimmer/Aula 
(Anpassung Schutz bei Amoksituation) 20.000,00 €              in Vorbereitung 
24 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Umsetzen Speisecontainer vom Schulzentrum 
Grünau 96.000,00 €              in Vorbereitung 
25 Zwenkauer Straße 35 GS Connewitz GS Instandsetzungsm aßnahmen 40.000,00 €               in Arbeit 
26 Hillerstraße 7 Thomasschule GY 2171 - JVP - Brandschutztüren, Umbau 
Speisenausgabe, Ablösebetrag PKW-Stellplätze 50.000,00 €              in Arbeit 
29.04.2022 
13:46 Uhr 2/4 
29 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2022 
Anlage 6 
zu VII-Ifo-07106 
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbeschreibung der  Maßnahme  JVP Umsetzungsstand 
27 Holsteinstraße 66 Humboldtschule/ SH GY Sportplatzeinfriedung und Fahrradstellplätze und 
Auflagen Gesundheitsamt 70.000,00 €              in Vorbereitung 
28 Holsteinstraße 66 Humboldtschule/ SH GY Vergrößerung Türhöhen auf min. 2,00 m 
Durchgangshöhe 13.000,00 €              in Vorbereitung 
29 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR Che mie Einbau (Planung war 2020) 50.000,00 €              in Vorbereitung 
30 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR TC/ WTH Planung 8.000,00 €                in Vorbereitung 
31 Dieskaustraße 213 56. Schule OS FUR Chemie Einbau (P lanung war 2020) 75.000,00 €              in Vorbereitung 
32 Dieskaustraße 213 56. Schule OS FUR Biologie Einbau (Planung war 2020) 75.000,00 €              in Vorbereitung 
33 Heinrichstraße 43 - 45 125. Schule OS FUR Physik 8.000,00 €                in Vorbereitung 
34 Lidicestr. 12 Christian-Gottlob-Frege- 
Schule OS Schallschutz Klassenzimmer + Speisesaal 40.000,00 €              in Arbeit 
35 Paul-Gruner-Straße 50 Petrischule OS Miete Fassadenn etz zur Fußwegsicherung 32.000,00 €              abgeschlossen 
36 Schulstraße 006 Schule Mölkau OS FUR Physik Planung  und Umsetzung 8.000,00 €                 in Vorbereitung 
37 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS FUR Biologie Einba u (Planung liegt vor) 50.000,00 €              in Vorbereitung 
38 Virchowstraße 4 -6 35. Oberschule OS FUR Physik Pla nung und Umsetzung 8.000,00 €                 in Vorbereitung 
39 Willi-Bredel-Straße 011 Lene-Voigt-Schule/ Sporth alle OS Sanierung Sanitärbereich Jungen 40.000,00 €               in Arbeit 
29.04.2022 
13:46 Uhr 3/4 
30 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2022 
Anlage 6 
zu VII-Ifo-07106 
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbeschreibung der  Maßnahme  JVP Umsetzungsstand 
40 Gemeindeamtsstraße 8 Nachbarschaftsschule Schule Pla nung FUR Chemie, Biologie, Physik 24.000,00 €               in Vorbereitung 
Summe: 1.540.000,00 €   
29.04.2022 
13:46 Uhr 4/4 
31 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung VI-HP-07211 
hier: Sondertopf 2022 
Anlage 6a 
zu VII-Ifo-07106 
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget 
2022  Umsetzungsstand 
1 Dachsstraße 1 BSZ 1 (Nebenstelle) BSZ Ertüchtigung von Klassenräumen (Malerarbeiten, 
Bodenbelagswechsel, Schallschutz) 40.000,00 €         in Vorbereitung 
2 Goldschmidtstraße 20 Henriette-Goldschmidt-Schule 
(BSZ 11) BSZ Umbau HM-Werkstatt im Keller 60.000,00 €          in Vorbereitung 
3 Goldschmidtstraße 20 Henriette-Goldschmidt-Schule 
(BSZ 11) BSZ Einbau von Schallschutzdecken 20.000,00 €          in Vorbereitung 
4 Rosenowstraße 60 BSZ 12 "Robert Blum" BSZ Schallschut z Klassenzimmer 30.000,00 €          in Arbeit 
5 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ Instandset zungsanstrich Fenster/Gauben 60.000,00 €         in Arbeit 
6 Kantatenweg 40 Fritz-Gietzelt-Schule FÖS malermäßige Instandsetzung Fenster, auf Raten 
umsetzen 20.000,00 €         in Vorbereitung 
7 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Ertüchtigung von Klassenräumen (Malerarbeiten, 
Bodenbelagswechsel, Schallschutz) 60.000,00 €         in Vorbereitung 
8 Eitingonstraße 5 Schule 5 GS Akustikdecke für 5 Unter richtsräume 35.000,00 €          in Arbeit 
9 Eitingonstraße 5 Schule 5 GS Akustikdecke für 3 Hortr äume + Flur 30.000,00 €          in Arbeit 
10 Geibelstraße 74 A.-F.-Oeser-Schule GS Raum 306: Ergä nzung neue Schallschutzdecke 12.000,00 €         abgeschlossen 
11 Gersterstraße 74 9. Grundschule GS Behebung der Bode nschäden 20.000,00 €          in Vorbereitung 
12 Gersterstraße 74 9. Grundschule GS Mittel für geeignete Lärmschutzmaßnahmen in 
allen Räumen der 9. Grundschule 20.000,00 €         in Vorbereitung 
13 Gletschersteinstraße 9 Franz-Mehring-Schule GS Weite rführung der Schallschutzmaßnahmen 50.000,00 €         in Arbeit 
14 Gletschersteinstraße 9 Franz-Mehring-Schule GS Maler arbeiten im Umkleidebereich der SH 40.000,00 €         in Vorbereitung 
29.04.2022 
13:45 Uhr 1/3 
32 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung VI-HP-07211 
hier: Sondertopf 2022 
Anlage 6a 
zu VII-Ifo-07106 
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget 
2022  Umsetzungsstand 
15 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Ertüchtigung von Horträumen (Malerarbeiten, 
Bodenbelagswechsel, Schallschutz) 50.000,00 €         in Arbeit 
16 Husemannstraße 2 August-Bebel-Schule GS Sanierung Speiseraum mit Malerarbeiten, 
Bodenbelag und Schallschutz 40.000,00 €         in Arbeit 
17 Husemannstraße 2 August-Bebel-Schule GS Schallschutz  in den Flurbereichen 50.000,00 €          in Arbeit 
18 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Schall schutz, Bodenbelag, Beleuchtung, Malern 40.000,00 €         in Arbeit 
19 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Schallschutz Küche/ Hort, je zwei Räume 55.000,00 €         abgeschlossen 
20 Saalfelder Str. 29 46. Schule GS 
Streichen von Räumlichkeiten komplett, 
Fußbodenaustausch, Akustikmaßnahmen  neu 
Fahrradständer 
45.000,00 €         in Arbeit 
21 Saalfelder Str. 29 46. Schule GS Schallschutz Horträ ume 15.000,00 €          in Arbeit 
22 Saalfelder Str. 29 46. Schule GS Fahrradständer/Fahr radbügel an der 46. Schule 9.000,00 €           in Vorbereitung 
23 Stötteritzer Landstraße 021 Schule Holzhausen/ Hau s 03 GS Erneuerung Teil Fahrradständer- Leipziger Büg el 30.000,00 €         in Arbeit 
24 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Schallschutz Klass enzimmer 30.000,00 €          in Arbeit 
25 Czermaks Garten 8 Leipzig-Kolleg GY Bodenbeläge Flur e/AUR 15.000,00 €          in Vorbereitung 
26 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Aula Au farbeiten Parkettboden und neu Malern 35.000,00 €         in Arbeit 
27 Möbiusstr. 8 Humboldtschule GY Fahrradständer in Büg elform 15.000,00 €          in Vorbereitung 
28 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Schallschutz Klass enzimmer 30.000,00 €          in Arbeit 
29.04.2022 
13:45 Uhr 2/3 
33 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung VI-HP-07211 
hier: Sondertopf 2022 
Anlage 6a 
zu VII-Ifo-07106 
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget 
2022  Umsetzungsstand 
29 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Schallschutz und Erneuerung Räume 25.000,00 €          in Arbeit 
   Summe:    941.000,00 € 
29.04.2022 
13:45 Uhr 3/3 
34 von 35 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen (Indixierung: 31.03.2022) 
Anlage 7 
zu VII-Ifo-07106 
ID 
TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Züge BGF Schüler Summe 
KG300-400 je Platz je BGF 
Neubauvorhaben 
Aktivierung 
566 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-Schule GS 4 5.940 448 10.975.350 € 24.499 € 1.848 €
557 Tarostraße 6 Pablo-Neruda-Schule GS 4 6.467 448 11.40 0.734 € 25.448 € 1.763 €
564 Scharnhorststraße 24 Kurt-Masur-Schule GS 5 7.678 560 14.789.209 € 26.409 € 1.926 €
52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 5 11.489 1.120 22 .425.778 € 20.023 € 1.952 €
38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportschule OS 4 7.034 672 13.8 86.598 € 20.665 € 1.974 €
Baubeschluss 
6 Addis-Abeba-Platz 1 Addis-Abeba-Platz GS 4 6.484 448 13. 903.573 € 31.035 € 2.144 €
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule 
1) GS 4+ 5.707 448 10.526.731 € 23.497 € 1.845 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule 1) GS 4+ 5.318 448 9.889.537 € 22.075 € 1.859 €
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße 1) GS 4+ 5.728 448 11.441.174 € 25.538 € 1.997 €
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 2) OS 4 8.118 672 24.736.851 € 36.811 € 3.047 €
97 Messe-Allee Schule an der Messe-Allee 2) OS 5 9.774 840 23.518.567 € 27.998 € 2.406 €
Komplexsanierungen 
Baubeschluss 
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße OS 2,5+ 4.605 420 7.018.793 € 16.711 € 1.524 €
86 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße OS 2,5+ 4.61 8 420 4.701.018 € 11.193 € 1.018 €
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS 3+ 4.526 336 6.357.695 € 18.922 € 1.405 €
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS 3 4.699 144 8.443.4 03 € 58.635 € 1.797 €
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS 3,5+ 4.606 392 7.432.15 0 € 18.960 € 1.614 €
1) Schüleranzahl exkl. 20% Kapazitätsobergrenze 
2) Kosten einschl. Generalübernehmerzuschlag 18% 
20.04.2022 
10:09 Uhr 1/1 
35 von 35 in Zusammenstellung