Schul- und Kitabaustrategie
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07361-NF-04
Datum: 2022-10-12
Vorlagenart: Neufassung Beschlussvorlage

1/8
Ratsversammlung
Neufassung Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07361-NF-04
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Betreff:
Schul- und Kitabaustrategie
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
Ratsversammlung 12.10.2022 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
1. Die Maßnahmenplanung für den Schul- und Kitabau wird in ihrer Art und im Umfang 
bestätigt. 
2. Die Maßnahmeplanung für den Schul- und Kitabau ist Grundlage der Haushalts- und 
Investplanung 2023/2024ff. 
Räumlicher Bezug
Stadt Leipzig 
 
 
Zusammenfassung
 
Anlass der Vorlage:   
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln  
       
  Sonstiges:
 
Die Vorlage beschreibt das strukturierte Vorgehen der Investitionsplanung im Schul- und 
Kitabau. Die Maßnahmen umfassen dabei Schulgebäude, Schulsporthallen, Schulhöfe, 
Kindertagesstätten, Spiel- und Sportfreianlagen für Schulen und Kita. Aufgrund der in der 
Ressourcen- und Haushaltsplanung stets mit zu berücksichtigenden Sachverhalte sind HzE-
Einrichtungen sowie Offene Freizeit-Treffs in die Kitabaustrategie integriert. 
 
1 von 13 in Zusammenstellung
2/8
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen  nein  X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen     
    
Steuerrechtliche Prüfung   nein  wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein X wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
 
2 von 13 in Zusammenstellung
3/8
Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
 Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
 Qualität im öffentlichen 
Raum
und in der Baukultur
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
 Nachhaltige Mobilität
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
 Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
 Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale 
Stabilität  Wirkung auf Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
X Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
 Region  Vielfältige, lebendige 
Kultur- und Sportlandschaft
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
      
 Sonstige Ziele      
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML)
 Trifft nicht zu     
 
3 von 13 in Zusammenstellung
4/8
Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger 
(Strom, Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich  ja  nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich  ja  nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. 
Entsiegelung, Regen-
wassermanagement)
X Aussage nicht möglich  ja  nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 
5 Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer X nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung X ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
 X ja  nein (Begründung s. 
Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss)
   
 
Da die Vorlage die strategische Ausrichtung des Schul- und Kitabau umfasst und damit 
sowohl Sanierungsmaßnahmen als auch Neubauten angedacht sind, kann keine konkrete 
Aussage zur Klimabilanz erfolgen. Es werden tendenziell durch Neubauten zusätzliche 
Flächen versiegelt. Zentrale Beschlüsse des Stadtrates hinsichtlich der klimagerechten 
Bauweise werden berücksichtigt. Die zentralen Ziele des Energie- und 
Klimaschutzprogramms (EKSP) 2030 werden grundsätzlich auch für den Schul- und Kitabau 
übernommen. Aufgrund der großen Anzahl der Gebäude erfolgt die Realisierung 
entsprechend der Darstellungen in Anlage 1 und 2. Ein Abschluss aller 
Sanierungsmaßnahmen bis 2030 kann nicht erfolgen. 
 
Sachverhalt
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht notwendig. 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Es liegt keine Eilbedürftigkeit vor.  
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
4 von 13 in Zusammenstellung
5/8
Die Vorlage ist öffentlich. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Den pädagogischen und baulichen Anforderungen, welche zu einem großen Teil in den 
baulichen Standards der Stadt Leipzig beschrieben sind, entsprechende Schul- und 
Kitabauten haben sehr großen Einfluss auf die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen 
aber auch auf die Stadtentwicklung hinsichtlich der Entwicklung von Quartieren in der 
architektonischen und inhaltlichen Gestaltung. 
Die strategische Ausrichtung der Schul- und Kitabaustrategie zielt auf möglichst gleich gute 
Betreuungs-, Lern- und Lehrbedingungen an den kommunalen Standorten ab. Damit soll 
insbesondere die Chancengleichheit zwischen den einzelnen Quartieren gestärkt werden. 
Das Schul- und Kitanetz soll durch Modernisierung erhalten und strategisch sinnvoll durch 
neue Objekte ergänzt werden. Es erfolgt eine bedarfsgerechte und zukunftsorientierte 
Planung.
Mit modernen Gebäuden werden zum einen direkt positive Rahmenbedingungen für 
Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte und weiteres an den Einrichtungen tätiges 
Personal geschaffen. Ein Angebot von modernen, ausreichenden und vielfältigen Schulen 
und Kindertagesstätten trägt außerdem dazu bei, dass sich die Stadt Leipzig als attraktiver 
Standort für Unternehmen und Familien weiterentwickelt.  
 
IV. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
Die Bevölkerungsentwicklung der vergangenen zehn Jahre hat zu einem deutlichen 
Mehrbedarf an Schul- und Kitainfrastruktur geführt. Die Kapazität der Leipziger 
Kindertagesstätten entspricht mittlerweile aufgrund vieler neuer Gebäude im Wesentlichen 
dem Bedarf. Bestehende, unsanierte Gebäude sind dringend zu sanieren, um den Betrieb zu 
sichern und ein Defizit an Plätzen zu vermeiden.
Im Schulbau sind zunächst noch viele Schulneubauten notwendig, um den wachsenden 
Schülerzahlen, insbesondere im weiterführenden Bereich, entsprechen zu können. 
Gleichzeitig stehen viele dringende Sanierungen von Schulgebäuden an.
Um fundierte Aussagen hinsichtlich Realisierungszeiträumen und damit verbunden zu den 
benötigten finanziellen und personellen Ressourcen treffen zu können und insbesondere 
Auslagerungsabhängigkeiten zu berücksichtigen, war es notwendig, entsprechende 
Strategien für den Schulbau und den Kitabau zu entwickeln.  
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Unter großen finanziellen und personellen Anstrengungen wurden Schul- und Kitagebäude in 
den letzten Jahren geplant und errichtet sowie ertüchtigt und erweitert. Die 
Herausforderungen der stark wachsenden Stadt Leipzig konnten bisher gestemmt werden. 
Die weiter steigenden Schülerzahlen, höhere individuelle Förderbedarfe und die Corona-
Pandemie fordern weiterhin ein sehr großes Engagement der Verwaltung. Dem entgegen 
stehen Verzögerungen bei Baufertigstellungen und langwierige Planungsprozesse sowie 
ausstehende Flächensicherung und Schaffung von Baurecht. Die Anlagen der Vorlage legen 
einen aktuellen Stand des Schul- und Kitabauprogramms sowie der weiteren Entwicklung 
der kommenden Jahre dar. Davon abgeleitet werden Maßnahmen aufgezeigt, um die 
weiterhin hohen Bedarfe, welche hier ebenfalls quantitativ untersetzt werden, kapazitiv zu 
untersetzen. 
Mit der Schul- und Kitabaustrategie soll das Investitionsprogramm der kommenden Jahre 
transparent aufgezeigt werden. Anhand der Schul- und Kitabaustrategie ist eine effiziente 
5 von 13 in Zusammenstellung
6/8
Ressourcenplanung bei den Baufachpartnern und damit die Sicherung der Umsetzung der 
geplanten Maßnahmen möglich. Aussagen zu geplanten Baumaßnahmen und insbesondere 
deren Einordnung in Kalenderjahre sind anhand und mit Hilfe der vorliegenden Strategie 
verlässlich möglich. Dabei berücksichtigt die Strategie sowohl die schulnetzplanerischen 
Bedarfe als auch die bautechnischen Notwendigkeiten an Bestandsgebäuden sowie die 
finanziellen Auswirkungen. Aspekte der Flächenverfügbarkeit und die Sicherung des 
Baurechtes sind einbezogen.
Die große Anzahl an Neubau- und Sanierungsvorhaben in den kommenden Jahren macht 
eine Priorisierung erforderlich, die mit Hilfe der Schul- und Kitabaustrategie entwickelt wurde.
Die Strategie umfasst alle investiven Neubau- und Sanierungsvorhaben im Schul- und 
Kitabau (Finanzhaushalt). Nicht Teil der langfristigen Maßnahmeplanung sind Maßnahmen 
im Rahmen der Werterhaltung (Ergebnishaushalt).
Im Umkehrschluss dient die Strategie als Grundlage für die Werterhaltung, da klargestellt 
wird, wann Bestandsgebäude frühestens komplex saniert werden können. Damit kann der 
Umfang von notwendigen und sinnvollen Maßnahmen der Erhaltung und Instandsetzung 
abgeleitet und geplant werden.
Im Folgenden wird das Vorgehen bei der Entwicklung der Schul- und Kitabaustrategie und 
der Priorisierung beschrieben:
Baumaßnahmen, welche in wesentlichen gegenseitigen Abhängigkeiten stehen, wurden zu 
sogenannten Blöcken zusammengefasst. Diese Abhängigkeiten stehen u.a. im 
Zusammenhang mit notwendigen Auslagerungsstandorten. So wird beispielsweise zuerst 
der Schulneubau in der Karlsruher Straße errichtet, ehe die Friedrich-Fröbel-Schule darin 
einzieht und dann wiederum das Gebäude der Friedrich-Fröbel-Schule durch die 100. Schule 
nachgenutzt wird, damit wiederum die 100. Schule komplex saniert werden kann. 
Weiterhin sind auch Teilmaßnahmen zu einem Schulstandort als Einzelmaßnahmen im 
Block aufgeführt. Beispielhaft seien hier die Sanierung des Haus 2 der Friedrich-Arnold-
Brockhaus-Schule und das dafür erforderliche Interim, oder die Sanierung der Leibnizschule, 
die Sanierung der Eutritzscher Straße 19 als Erweiterung der Leibnizschule und das dafür 
erforderliche Interim zur Auslagerung während der Bauzeit genannt. Aufgrund der 
Abhängigkeiten führt eine zeitliche Verschiebung einer Maßnahme in einem Block zur 
Verzögerung aller nachfolgenden Maßnahmen innerhalb des Blocks.
Häufig sind Maßnahmen in Blöcken nur in einem sehr engen Zeitrahmen möglich. Eine 
effiziente und effektive Nutzung der Ressourcen (Räume) wird angestrebt. So ergeben sich 
regelmäßig mit dem Neubau einer Schule Möglichkeiten zunächst noch freie Räume für die 
Auslagerung von Schülerinnen und Schülern einer zu sanierenden Schule zu nutzen. Somit 
ist es dringend erforderlich, dass der Planungsvorlauf für die Sanierung parallel zum Neubau 
Projekt bearbeitet wird. Blöcke sollten im Wesentlichen durch ein Projektteam bearbeitet 
werden. Sofern dies nicht möglich ist, soll eine Hauptverantwortung festgelegt sein.
Maßnahmen, welche keinem Block zugeordnet sind, wurden in der Schulbaustrategie nach 
ihrer Art in Maßnahmen der Kapazitätserweiterungen und Kapazitätssicherung differenziert. 
Erweiterungen sind aus Gründen der Schulnetzplanung, d.h. zur notwendigen Bereitstellung 
von Schulplätzen höher priorisiert als Maßnahmen der Kapazitätssicherung. Sollten sich die 
Maßnahmen im Bereich der komplexen Sanierungen (Finanzhaushalt) verschieben, so ist 
der Bereich bauliche Unterhaltung (Ergebnishaushalt) zu stärken, damit die 
sanierungsbedürftigen Gebäude im Rahmen der Sicherung der Betriebsfähigkeit länger am 
Netz bleiben können.
In der Kitabaustrategie spielen Kapazitätserweiterungen keine Rolle, so dass ausschließlich 
nach Dringlichkeit hinsichtlich des Sanierungsbedarfes priorisiert werden konnte. 
Die Schulbaustrategie soll der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden. Sie dient damit als 
amts- und dezernatsübergreifende Diskussionsgrundlage und als Basis für Diskussionen in 
der Stadtgesellschaft und Politik.
 
6 von 13 in Zusammenstellung
7/8
Priorisierung
Eine Priorisierung wird immer innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres vorgenommen. 
Entsprechend der Ausführungen zu den „Blöcken“ sind Maßnahmen, welche Blöcken 
angehören, (unabhängig von der Unterscheidung Erweiterung vs. Sicherung von 
Kapazitäten) am höchsten priorisiert, da eine Verschiebung einzelner Projekte teilweise zum 
kompletten Entfall von Maßnahmen führen würde.
Im Anschluss folgen Maßnahmen der Kapazitätserweiterungen, die laut 
Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fortschreibung 2019 (SEP) notwendig sind. 
Zuletzt sind die Maßnahmen eingeordnet, die der Kapazitätssicherung dienen.
Wenn Maßnahmen der Kapazitätssicherung geschoben werden, reihen diese sich auch in 
den Folgejahren stets hinter Blockmaßnahmen und Maßnahmen der Kapazitätserweiterung 
ein. Damit verschiebt sich die Realisierung ggf. um einige Jahre. Der Betrieb wird in jedem 
Fall im Rahmen baulicher Erhaltung und Instandsetzung gewährleistet. 
Bei den Kindertagesstätten sind den Blöcken alle Maßnahmen zugeordnet, die zwingend auf 
ein Interim angewiesen sind. Die danach folgenden Maßnahmen benötigen kein 
Auslagerungsobjekt, da entweder ein Ersatzneubau auf dem Grundstück entsteht oder es 
sich um eine der wenigen Neubauten handelt. Andernfalls handelt es sich um Offene Freizeit 
Treffs (OFT), die sich für die Bauzeit anderweitig einmieten oder das Angebot verändern. 
 
Anzahl an Maßnahmen
Unter Berücksichtigung der baulichen Belange und der vorhandenen Abhängigkeiten, wurde 
versucht, die Anzahl der Projekte und damit den Ressourcenbedarf hinsichtlich der 
finanziellen aber auch personellen Ausstattung über die nächsten Jahre gleich zu verteilen. 
So soll insbesondere der Personalbestand in den Strukturen der Verwaltung kontinuierlich 
und langfristig entwickelt werden können.
Die Anzahl der aufgeführten Projekte schwankt dennoch. Zum einen werden kurzfristig 
Projekte benötigt, die den Start der Strategie unterstützen. Dies sind insbesondere 
Auslagerungsobjekte für zu sanierende Kindertagesstätten. Weiterhin werden im schulischen 
Bereich dringend Kapazitäten benötigt, die einen weiteren Aufschub von Maßnahmen nicht 
zulassen. Über die tatsächliche Anzahl der Projekte hinaus ist es aus formalen Gründen 
notwendig, insbesondere Projekte mit Mehrfachnutzungen an verschiedenen Stellen 
auszuweisen. Dies gilt beispielsweise für das Projekt Hohe Straße, in welchem sich 
Komponenten von Schule und Kita vereinen.
 
Langfristige Perspektive
Die Anzahl der Baumaßnahmen im Schul- und Kitabau wird sich langfristig auf einem hohen 
Niveau verstetigen. In den kommenden acht Jahren sind jährlich durchschnittlich 15 
Maßnahmen zu beginnen. Im Anschluss erfordern reguläre Sanierungszyklen den Start von 
ca. vier Schulen, zwei Sporthallen und vier Schulhöfen je Jahr.
Im Kitabau ergibt sich aus den Sanierungszyklen ein Bedarf von stetig ca. 7 Maßnahmen, 
die jährlich zu beginnen sind. Entsprechende Auslagerungsmöglichkeiten müssen dafür 
vorgehalten werden.
 
Potentielle Baufachpartner 
Die Umsetzung der großen Anzahl an Projekten bedarf mehrerer Baufachpartner. Mit 
Vorlage ‚VII-DS-06928 Einsatz der LESG im Rahmen des Kitabau- und 
Schulhausbauprogramms‘ wurde bereits aufgezeigt, dass die LESG insbesondere Kita-
Sanierungen und Auslagerungsobjekte für Schulen und Kindertagesstätten aber auch den 
Bau einzelner Schulen, Schulerweiterungsbauten und Sporthallen übernehmen wird.
Schulhofsanierungen und kleinere investive Projekte auf Schulhöfen sowie Freiflächen für 
Kindertagesstätten sollen durch das Amt für Stadtgrün und Gewässer realisiert werden.
7 von 13 in Zusammenstellung
8/8
Das Amt für Gebäudemanagement ist für die Umsetzung der darüber hinaus gehenden 
Maßnahmen zuständig. Dies umfasst insbesondere Schulneubauten und komplexe 
Schulsanierungen. Die gesamte bauliche Unterhaltung ist ausschließlich im Amt für 
Gebäudemanagement organisiert.
Kurzfristige, über das vorhandene und langfristig zu erwartende Bauvolumen 
hinausgehende, Bedarfe an Baufachressourcen sollen über einzelne GU Projekte und den 
Einsatz von externen Projektsteuerungsleistungen an ausgewählten Maßnahmen gedeckt 
werden.  
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Die Strategie wird verwaltungsintern quartalsweise an aktuelle Erkenntnisse angepasst und 
mindestens jährlich fortgeschrieben. Sie berücksichtigt dabei mindestens alle Maßnahmen 
mit Planungsbeginn in den jeweils folgenden fünf Jahren. Teilweise werden zur besseren 
Transparenz auch darüber hinaus gehende Maßnahmen aufgeführt, insbesondere, wenn 
diese in Abhängigkeit zu vorangehenden Maßnahmen stehen.  
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die voraussichtlichen Auszahlungsansätze sind jahresscheibenkonkret in den Anlagen 1 und 
2 dargestellt. Die finanziellen Auswirkungen inklusive Verpflichtungsermächtigungen werden 
in objektkonkreten Beschlussvorlagen konkretisiert zur Entscheidung vorgelegt.  
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Um der großen Anzahl an Bauprojekten entsprechen zu können, müssen in mehreren 
Ämtern Stellen geschaffen werden. Es soll ein Stellenpool eingerichtet werden, aus welchem 
sich die Ämter mit Arbeitsaufgaben im Schul- und Kitabau mit Begründung im Rahmen einer 
Einzelvorlage bedienen können. Die Festlegung zur Stellenverteilung aus dem Pool obliegt 
dem Oberbürgermeister. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
  bereits erfolgt   geplant X  nicht nötig
 
Schulstandorte werden entsprechend netzplanerischer Notwendigkeit und verfügbarer 
Flächen gefunden. Sanierungsmaßnahmen werden entsprechend baufachlicher 
Notwendigkeit priorisiert. Eine Nutzerbeteiligung erfolgt im Rahmen der Einzelmaßnahmen.  
 
7. Besonderheiten  
 
Keine. 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Bei Nichtbeschluss ist die strategische Planung für den Schul- und Kitabau nicht gesichert. 
Es besteht hinsichtlich der Projektpriorisierung und der Ressourcenplanung weiter 
Unsicherheit.
 
Anlage/n
1 VII-DS-07361-DS-04_NEU _Anlage 1_Schulstrategie_2022-10-12 (öffentlich)
2 VII-DS-07361-DS-04_NEU_Anlage 2_Kitabaustrategie_2022-10-12 (öffentlich)
8 von 13 in Zusammenstellung
Gesamtauszahlung [€/Jahr] 2.927.489.800 253.437.295 263.181.670 226.613.750 209.859.350 218.953.000 271.200.800 236.213.300 239.234.321 237.429.865 217.105.009 210.246.294 191.682.483 116.452.439 33.383.345 2.236.879 260.000
Beginn Planung [Anzahl]  (Spalte Q) 21 27 16 20 8 9 19 1 0 1 0 0 0 0 0
Beginn Bau [Anzahl] (Spalte R) 6 11 10 16 19 16 19 7 10 18 1 0 1 0 0
Maßnahme Block Block
folge Ortsteil Schul
art Planjahr Baujahr Gesamt-
baukosten IST bis 2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
GS Max-Liebermann-/Knöflerstr., NB+SH 1 A Mockau-Nord GS 2023 2026 20.000.000 0 0 350.000 1.000.000 2.100.000 4.500.000 6.200.000 4.500.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0
GS H.-Kroch, J. Schmidtchen W., komplex 1 B Gohlis-Nord GS 2026 2029 17.922.126 76.496 231.243 0 0 0 0 900.000 1.882.049 4.032.962 5.556.526 4.032.962 1.209.889 0 0 0 0
GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan. 1 C Gohlis-Süd GS 2029 2032 12.608.700 46.243 608.700 0 0 0 0 0 0 209.191 597.688 1.255.145 2.689.595 3.705.665 2.689.595 806.879 0
GY Leibniz, EutritzscherStr., KomplexS 2 A Zentrum-Nord GYM 2022 2025 17.529.600 0 0 800.000 2.494.600 4.048.600 5.164.400 5.022.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung 2 C Zentrum-Nord GYM 2022 2025 13.970.000 0 286.000 122.000 600.000 278.000 0 0 2.562.000 5.208.000 3.780.000 1.134.000 0 0 0 0 0
Leibniz Gymnasium Interim 2 B Zentrum-Nord GS 2027 2030 3.000.000 0 0 0 0 0 0 52.500 150.000 315.000 675.000 930.000 675.000 202.500 0 0 0
120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH 3 A Großzschocher GS 2021 2022 39.231.805 1.837.663 8.479.142 16.749.000 11.106.000 1.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMS M.-Hermann-Str., KomplexS + Erw. 3 B Plagwitz OS 2022 2025 39.120.000 0 0 1.320.000 2.772.000 5.011.200 20.044.800 8.352.000 1.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM J.-Kepler, Dieskaustr., Komplex 3 C Kleinzschocher GYM 2025 2028 8.487.566 168.526 1.338.700 0 0 278.000 794.200 1.667.700 1.152.990 1.588.564 1.152.990 345.897 0 0 0 0 0
Sanierung 56. OS 3 D Großzschocher OS 2028 2031 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 612.500 1.750.000 3.675.000 7.875.000 10.850.000 7.875.000 2.362.500 0 0
2-Feld-SH 56. Schule 3 DD Großzschocher OS 2028 2031 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 137.500 632.500 1.402.500 1.897.500 1.210.000 220.000 0 0 0
A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb. 4 A Connewitz OS 2021 2021 8.722.000 4.130.000 4.592.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung 4 AA Connewitz OS 2021 2021 9.774.000 1.756.115 7.517.885 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.-Schumann-Schule als OS 4 B Zentrum-Südost OS 2021 2023 26.299.865 791.461 2.728.803 5.298.200 10.477.200 6.953.800 50.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS P. Gruner Str., KomplexSan. 4 C Zentrum-Südost San 2025 2028 20.000.000 0 0 0 0 350.000 1.000.000 2.100.000 4.500.000 6.200.000 4.500.000 1.350.000 0 0 0 0 0
Reaktivierung Hainbuchenstr. 5 A Paunsdorf OS 2021 2021 17.053.563 6.205.673 9.601.891 1.246.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auslagerungsschule Paunsdorf 5 AA Paunsdorf OS 2021 2024 9.686.000 48.000 315.000 430.000 8.893.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Paunsdorf, Zum Wäldchen, Komplex 5 B Paunsdorf OS 2022 2025 18.494.800 0 809.800 900.000 1.890.000 4.050.000 5.580.000 4.050.000 1.215.000 0 0 0 0 0 0 0 0
GS B. Grimm, Goldsternstr, Komplex 5 C Paunsdorf GS 2025 2028 18.058.600 0 58.600 0 0 315.000 900.000 1.890.000 4.050.000 5.580.000 4.050.000 1.215.000 0 0 0 0 0
GS T. Körner, Schlehenweg, Komplex 5 D Paunsdorf GS 2028 2031 18.058.600 0 58.600 0 0 0 0 0 315.000 900.000 1.890.000 4.050.000 5.580.000 4.050.000 1.215.000 0 0
Hainbuchenstraße Neubau 3-Feld-Halle 5 E Paunsdorf OS 2031 2034 7.320.200 0 820.200 0 0 0 0 0 0 0 0 162.500 747.500 1.657.500 2.242.500 1.430.000 260.000
Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188 6 A Thekla GS 2021 2023 28.500.100 131.650 1.960.250 3.666.700 10.166.700 12.574.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr. 56 6 B Mockau-Nord BSZ 2023 2026 14.000.000 0 0 245.000 700.000 1.470.000 3.150.000 4.340.000 3.150.000 945.000 0 0 0 0 0 0 0
Sanierung BSZ Kohlgartenstraße 6 C Neustadt-NeuschönefeldSan 2026 2028 19.326.459 0 0 0 0 0 0 2.176.200 4.663.212 6.424.870 4.663.212 1.398.964 0 0 0 0 0
GS NB Karlsruher Str. 7 A Grünau-Mitte GS 2022 2025 30.912.000 0 1.143.300 2.325.000 5.312.000 13.678.400 8.453.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS 100. S., Miltitzer Allee, komplex 7 B Grünau GS 2025 2028 14.044.500 0 44.500 0 0 245.000 700.000 1.470.000 3.150.000 4.340.000 3.150.000 945.000 0 0 0 0 0
GS F. Fröbel, Mannh. Str., komplex 7 C Grünau GS 2028 2030 14.044.500 0 44.500 0 0 0 0 0 471.503 1.523.316 3.264.249 4.497.409 3.264.249 979.275 0 0 0
Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg 8 A Reudnitz-Thonberg GS 2021 2023 63.194.804 1.366.298 8.106.506 15.450.000 27.583.400 10.688.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS-Teil) 8 B Reudnitz-Thonberg OS 2024 2027 3.000.000 0 0 0 52.500 150.000 315.000 675.000 930.000 675.000 202.500 0 0 0 0 0 0
H.-Mann-Schule (komplex) 9 A Meusdorf GS 2021 2021 17.850.731 846.723 6.957.608 9.100.200 946.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Connewitz, Zwenkauer Str., KomplesxS 9 B Connewitz GS 2022 2025 31.000.000 0 0 1.300.000 2.300.000 4.600.000 13.700.000 9.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lößnig/Marienbrunn, Neubau 3-züg.GS+SH 9 C Dölitz-Dösen GS 2025 2028 24.450.400 0 450.400 0 0 140.000 960.000 1.880.000 4.120.000 7.360.000 6.840.000 2.700.000 0 0 0 0 0
Quartiersschule Ihmelsstraße 10 A Volkmarsdorf OS 2021 2021 34.838.357 18.707.828 16.130.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str. 10 A Volkmarsdorf OS 2021 2021 954.834 244.613 710.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehrzweckkubus Ihmelsstraße 10 A Volkmarsdorf GYM 2021 2021 12.666.104 7.439.631 5.226.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr. 10 A Volkmarsdorf OS 2021 2021 14.693.974 6.192.295 8.501.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS MZG Volksgartenstr. 10 A Schönefeld-Ost GS 2021 2021 5.139.632 298.070 4.136.062 705.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym. 10 AA Volkmarsdorf GYM 2021 2021 22.431.932 4.640.346 14.934.686 2.856.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS REA Löbauer Str. 46 10 B Schönefeld-Ost OS 2021 2022 14.307.929 567.253 3.691.476 8.217.100 1.832.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung 10 C Schönefeld-Ost GS 2022 2025 13.631.297 435.671 173.025 336.400 2.208.000 7.538.600 2.939.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS SH Löbauer Str. 46 10 D Schönefeld-Ost GS 2022 2025 12.174.600 0 727.500 1.072.200 341.700 5.211.300 4.821.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule 11 A Lindenau OS 2021 2024 3.342.500 0 117.000 743.000 675.000 930.000 675.000 202.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS) 11 B Plagwitz OS 2021 2023 13.177.000 644.302 2.502.798 3.634.200 4.724.700 1.671.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS 157. S., H. Driesch Str, KomplexS 11 C GS 2024 2027 25.000.000 0 0 0 437.500 1.250.000 2.625.000 5.625.000 7.750.000 5.625.000 1.687.500 0 0 0 0 0 0
GMS Torgauer Platz 12 A Ost GS 2025 2028 46.367.000 0 367.000 0 0 805.000 2.300.000 4.830.000 10.350.000 14.260.000 10.350.000 3.105.000 0 0 0 0 0
Schule am Rabet Komplexsanierung 12 B Neustadt-NeuschönefeldGS 2028 2031 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 315.000 900.000 1.890.000 4.050.000 5.580.000 4.050.000 1.215.000 0 0
GS Anna-M.-Bach, Manetstr., Interim 13 A Zentrum-West Interim 2024 2027 4.000.000 0 0 0 70.000 200.000 420.000 900.000 1.240.000 900.000 270.000 0 0 0 0 0 0
A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung 13 B Zentrum-West GS 2023 2026 18.475.469 25.397 475.200 314.600 898.800 1.887.400 4.044.300 5.572.200 4.044.286 1.213.286 0 0 0 0 0 0 0
GMS Uranusstr. + SH 14 A Grünau-Nord GS 2023 2026 60.651.200 0 413.700 673.700 1.925.000 7.110.200 28.440.800 11.850.300 7.875.000 2.362.500 0 0 0 0 0 0 0
GS 91. Schule, Uranusstr., komplex 14 B Grünau GS 2025 2028 14.043.300 0 43.300 0 0 245.000 700.000 1.470.000 3.150.000 4.340.000 3.150.000 945.000 0 0 0 0 0
FÖS K. Biedermann, Garskestr, Interim 15 A Grünau FÖS Erz 2025 2028 2.500.000 0 0 0 0 300.000 950.000 500.000 500.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0
FÖS K. Biedermann, Garskestr, komplex 15 B Grünau FÖS Erz 2023 2026 14.044.500 0 44.500 245.000 700.000 1.470.000 3.150.000 4.340.000 3.150.000 945.000 0 0 0 0 0 0 0
Sanierung 90. Schule (inkl. Hort) 15 C Grünau San 2026 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS NB Hans-Beimler-Str. 16 A Möckern GS 2022 2025 32.532.900 0 1.076.300 1.270.800 5.834.100 13.520.400 10.831.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San. 39. GS als Erw. Heisenberg GYM 16 B Möckern GS 2025 2028 25.000.050 0 0 0 0 218.800 1.062.500 2.125.000 4.625.000 7.687.500 6.750.000 2.531.250 0 0 0 0 0
Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W 17 A Zentrum-Südost OS 2021 2024 22.672.738 579.582 7.799.256 8.318.800 5.729.500 245.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W 17 B Zentrum-Südost GYM 2021 2024 84.264.910 1.635.053 7.267.557 15.780.000 19.900.000 26.800.000 10.500.000 2.382.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM Interim Schönbachstr. Nikolai 18 A Stötteritz GYM 2021 2024 1.141.900 0 735.900 205.000 201.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erweiterung Neue Nikolaischule 18 B Stötteritz GYM 2020 2023 3.742.384 258.135 1.206.349 1.936.200 341.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/3
9 von 13 in Zusammenstellung
Gesamtauszahlung [€/Jahr] 2.927.489.800 253.437.295 263.181.670 226.613.750 209.859.350 218.953.000 271.200.800 236.213.300 239.234.321 237.429.865 217.105.009 210.246.294 191.682.483 116.452.439 33.383.345 2.236.879 260.000
Beginn Planung [Anzahl]  (Spalte Q) 21 27 16 20 8 9 19 1 0 1 0 0 0 0 0
Beginn Bau [Anzahl] (Spalte R) 6 11 10 16 19 16 19 7 10 18 1 0 1 0 0
Maßnahme Block Block
folge Ortsteil Schul
art Planjahr Baujahr Gesamt-
baukosten IST bis 2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
OS P. Robeson, Jungmannstr., Interim 19 A Wahren OS 2024 2027 2.500.000 0 0 0 300.000 950.000 500.000 500.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan. 19 B Wahren OS 2021 2024 17.836.824 124.824 786.400 376.100 959.700 3.595.800 6.954.000 5.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS P Robeson, Jungmannstr., ENB 3 F-SH 19 C Wahren OS 2024 2027 6.000.000 0 0 0 150.000 690.000 1.530.000 2.070.000 1.320.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0
Fritz-Baumgarten Interim (Miete) 20 A Reudnitz-Thonberg GYM 2022 0 2.200.000 0 0 950.000 500.000 500.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung 20 B Reudnitz-Thonberg GS 2021 2023 17.395.000 350.281 2.145.919 2.275.000 4.625.000 6.620.000 1.378.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule 20 C Reudnitz-Thonberg GS 2024 2027 6.314.033 0 140.900 0 108.000 308.700 648.200 1.389.000 1.913.630 1.388.925 416.678 0 0 0 0 0 0
BrockhausGYM, KielerStr. 72b, Interim 21 A Mockau-Nord GYM 2022 2025 2.075.000 0 0 100.000 712.000 387.500 575.500 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM Brockhaus, KielerStr., H1 komplex 21 B Mockau-Nord GYM 2021 0 16.902.000 199.175 657.825 630.000 1.388.000 4.912.500 6.074.500 3.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM Brockhaus, KielerStr., NB 3 Feld SH 21 C Mockau-Nord GYM 2024 2027 6.000.000 0 0 0 105.000 300.000 630.000 1.350.000 1.860.000 1.350.000 405.000 0 0 0 0 0 0
GYM Engelsdorf Interim 22 A Engelsdorf Interim 2025 2028 2.500.000 0 0 0 0 300.000 950.000 500.000 500.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0
GYM Engelsdorf, Ausbau Althener Str. 22 B Engelsdorf GYM 2024 2027 10.164.400 0 164.400 0 175.000 500.000 1.050.000 2.250.000 3.100.000 2.250.000 675.000 0 0 0 0 0 0
GS W. Wanderer, Interim 23 A Neustadt-NeuschönefeldInterim 2023 2026 2.500.000 0 0 300.000 950.000 500.000 500.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan. 23 B Neustadt-NeuschönefeldGS 2023 2026 10.000.000 0 0 175.000 500.000 1.050.000 2.250.000 3.100.000 2.250.000 675.000 0 0 0 0 0 0 0
Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz 24 A Zentrum-Süd OS 2022 2025 8.146.500 0 183.500 285.000 697.000 3.054.000 3.146.000 781.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.-Schumann-OS, Neubau 2-FeldSH 24 B Zentrum-Südost OS 2024 2027 6.000.000 0 0 0 150.000 690.000 1.530.000 2.070.000 1.320.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0
Sporthalle für Gym. Thomasschule 24 C Zentrum-West GYM 2024 2027 5.683.500 0 183.500 0 137.500 632.500 1.402.500 1.897.500 1.210.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0
GS ErwB Döllingstr. 25, 24. Schule ohne Paunsdorf GS 2021 2023 8.626.500 220.000 1.267.500 5.052.200 2.086.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau ohne Rückmarsdorf GS 2021 2023 21.007.360 71.154 2.430.806 2.511.300 5.791.600 8.834.000 1.368.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erweiterung Schule Gundorf ohne Böhlitz-Ehrenberg GS 2021 2024 11.359.303 61.096 1.879.107 2.000.000 3.556.000 3.485.700 377.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch ohne Wiederitzsch GYM 2021 2022 54.355.200 849.405 12.416.995 30.623.100 10.465.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym ohne Reudnitz-Thonberg GYM 2021 2022 31.245.000 3.829.982 10.750.018 10.687.500 5.917.800 59.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle ohne Meusdorf OS 2021 2024 8.921.450 58.693 1.009.957 1.905.500 2.997.100 1.994.300 955.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2 ohne Mockau-Nord GS 2021 2023 6.523.630 296.442 1.176.989 2.128.800 2.376.700 544.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM NB 2-F-SH Lützner Str. ohne Altlindenau GYM 2021 2022 6.603.532 541.132 2.787.400 3.275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12 ohne Thekla OS 2021 2023 6.525.723 221.673 1.126.550 2.359.800 2.817.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze ohne Zentrum-Südost GYM 2021 2022 63.846.096 3.122.374 27.711.322 33.012.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Alfred-Kästner Teilsan.SH ohne Lindenthal SH 2021 0 768.661 0 49.861 600.000 118.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA ohne Böhlitz-Ehrenberg GS 2021 0 12.546.700 7.814.700 4.732.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle ohne Probstheida GS 2021 0 17.100.053 16.717.414 382.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spielplätze Grundschulen ohne zentral GS 2021 0 1.908.743 628.477 280.266 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa ohne Lausen-Grünau GS 2021 0 10.768.300 9.814.127 954.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA ohne Anger-Crottendorf GS 2021 0 5.470.350 2.289.053 3.181.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Schule, Erweit. Systembauw. ohne Altlindenau GS 2021 0 9.180.400 4.750.000 4.430.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schulerw. A.-Kästner-Schule Systemb.4AUR ohne Lindenthal GS 2021 0 5.401.000 4.901.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str. ohne Südvorstadt GS 2021 0 5.563.481 3.727.081 1.836.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH ohne Engelsdorf GS 2021 0 4.955.978 3.829.677 1.126.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-Feldhalle, 60. Schule ohne Knautkleeberg-KnauthainGS 2021 0 3.080.746 2.102.087 978.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Stahmeln BrandS Stahmelner Höhe 1 ohne Lützschena-Stahmeln GS 2021 0 1.368.000 611.376 756.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH ohne Wiederitzsch OS 2021 0 35.190.000 32.177.540 2.482.460 0 530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umrüstung alte Neruda zu einer OS ohne Zentrum-Südost OS 2021 0 871.969 557.734 314.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. ohne Lindenau GYM 2021 0 38.786.697 35.610.948 3.175.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZ Grünau NW Klinger H1 (innen) ohne Grünau-Nord GYM 2021 0 6.912.601 6.367.255 545.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZ Grünau NW Klinger-Schule H2 ohne Grünau-Nord GYM 2021 0 8.838.237 3.656.255 5.181.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZ Grünau NW Erweiterungsbau ohne Grünau-Nord GYM 2021 0 23.573.029 12.254.048 11.318.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsan. ohne Grünau-Mitte GYM 2021 0 29.190.052 28.639.339 550.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZ Grünau NW Fös Grünau ohne Grünau-Nord FÖS Lern 2021 0 8.246.208 1.502.408 6.743.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensa GS Portitz ohne Plaußig-Portitz GS 2021 0 1.030.451 90.451 940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Marienbrunn San.SH ohne Marienbrunn GS 2021 0 1.630.237 0 160.137 122.600 1.277.600 69.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAN-Vernetzung Grundschulen ohne zentral GS 2021 0 4.857.621 2.282.142 1.609.729 911.750 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAN-Vernetzung Oberschulen ohne zentral OS 2021 0 2.597.865 1.274.954 918.711 311.650 92.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAN-Vernetzung Gymnasium ohne zentral GYM 2021 0 2.014.269 870.240 900.579 117.800 125.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAN-Vernetzung Schulen zur Lernförderung ohne zentral FÖS 2021 0 1.853.100 356.473 1.078.227 387.550 30.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAN-Vernetzung Berufsschulzentrum ohne zentral BSZ 2021 0 2.447.824 305.553 792.271 1.000.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvZuschuss FT ohne zentral sonstiges Schule2021 0 5.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bew. AV / Lizenzen Schule ohne zentral Sonstige 2021 0 13.620.000 0 0 4.544.000 2.290.000 2.259.000 2.263.000 2.264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Alfred-Kästner, NB SH ohne Lindenthal GS 2023 950.000 0 0 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporthalle OS Ratzelstr. ohne Kleinzschocher OS 2022 2025 6.264.400 0 110.000 1.074.300 2.729.500 2.350.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau OS Kolmstr. ohne Stötteritz OS 2022 2025 39.255.100 0 0 1.430.000 3.003.000 4.960.100 19.840.200 8.266.800 1.755.000 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Schule, Brandschutz ohne Eutritzsch GS 2022 2025 408.500 0 408.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grünes Klassenzimmer Gymnasien ohne zentral GYM 2022 0 1.019.000 0 19.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grünes Klassenzimmer Oberschulen ohne zentral OS 2022 0 1.000.000 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grünes Klassenzimmer FÖS ohne zentral FÖS Lern 2022 0 1.000.000 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grünes Klassenzimmer BSZ ohne zentral BSZ 2022 0 1.000.000 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hort Hohe Str ohne zentral sonstiges Schule2022 2025 1.770.000 0 0 63.000 155.000 679.000 699.000 174.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Großmiltitzer Str., Komplexsan. ohne Miltitz GS 2022 2025 7.745.732 12.582 571.900 315.000 346.200 665.100 2.439.000 2.789.300 606.651 0 0 0 0 0 0 0 0
OS H.-Pestalozzi, Umnutzg., FUR, Dach ohne Böhlitz-Ehrenberg OS 2023 2026 2.204.300 0 204.300 35.000 100.000 210.000 450.000 620.000 450.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0
Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW Ost) ohne Anger-Crottendorf GS 2023 2026 20.367.000 0 367.000 350.000 1.000.000 2.100.000 4.500.000 6.200.000 4.500.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0
OS NB Mockau ohne Mockau OS 2023 2026 44.520.000 0 0 462.000 1.320.000 5.357.700 21.430.800 8.929.500 5.400.000 1.620.000 0 0 0 0 0 0 0
FÖS Umbau Zweenfurther Straße ohne Paunsdorf FÖS Lern 2023 2026 10.000.000 0 0 175.000 500.000 1.050.000 2.250.000 3.100.000 2.250.000 675.000 0 0 0 0 0 0 0
Sanierung + Erw. Lumumbastraße als FÖS ohne Zentrum-Nord FÖS Lern 2023 2026 12.280.200 0 280.200 210.000 600.000 1.260.000 2.700.000 3.720.000 2.700.000 810.000 0 0 0 0 0 0 0
E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche ohne Plagwitz GS 2023 0 547.100 0 166.800 150.900 131.900 97.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/3
10 von 13 in Zusammenstellung
Gesamtauszahlung [€/Jahr] 2.927.489.800 253.437.295 263.181.670 226.613.750 209.859.350 218.953.000 271.200.800 236.213.300 239.234.321 237.429.865 217.105.009 210.246.294 191.682.483 116.452.439 33.383.345 2.236.879 260.000
Beginn Planung [Anzahl]  (Spalte Q) 21 27 16 20 8 9 19 1 0 1 0 0 0 0 0
Beginn Bau [Anzahl] (Spalte R) 6 11 10 16 19 16 19 7 10 18 1 0 1 0 0
Maßnahme Block Block
folge Ortsteil Schul
art Planjahr Baujahr Gesamt-
baukosten IST bis 2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
OS 20. Schule, Bästleinstr., Interim ohne ------ OS 2023 0 2.500.000 0 0 1.000.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM Lichtenberg, Mannh. Str., Erw. ohne ------ GYM 2023 0 2.500.000 0 0 1.000.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM Vorinterim ohne ------ GYM 2023 0 150.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS am Auwald, Rödelstr, Schulhof ohne ------ GS 2023 2026 450.000 0 0 100.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BSZ Arwed Roßbach, Schulhof ohne ------ BSZ 2023 0 250.000 0 0 50.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS 91. S., Uranusstr., Radverkehrsplatz ohne ------ GS 2023 2026 450.000 0 0 100.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS J. Ringelnatz, Grünauer A., Schulhof ohne ------ GS 2023 2026 450.000 0 0 0 100.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Pablo Neruda, bespielbare Stadt ohne ------ Sonstige 2023 2023 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FÖS Engelsdorf, Kleinspielfeld ohne Engelsdorf GYM 2023 2026 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM Friesenstr., KomplexS ohne Altlindenau GYM 2023 2026 38.187.500 0 0 1.600.000 1.550.000 2.600.000 11.100.000 11.100.000 7.875.000 2.362.500 0 0 0 0 0 0 0
FÖS Reaktivierung Andromedaweg ohne ------ FÖS Erz 2023 2026 14.000.000 0 0 245.000 700.000 1.470.000 3.150.000 4.340.000 3.150.000 945.000 0 0 0 0 0 0 0
GS am Schwimmstadion NB + SH ohne Mitte GS 2023 2026 20.000.000 0 0 350.000 1.000.000 2.100.000 4.500.000 6.200.000 4.500.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0
FÖS Lindenhof, Delitzscher Str, Erw. ohne ------ FÖS Erz 2023 2024 9.000.000 0 0 1.500.000 5.000.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM Mannheimer Str., NB 3-Feld-SH ohne Grünau GYM 2024 2027 14.640.400 0 1.640.400 0 325.000 1.495.000 3.315.000 4.485.000 2.860.000 520.000 0 0 0 0 0 0 0
Neubau GS + SH Lützschena-Stahmeln ohne Lützschena-Stahmeln GS 2024 2027 20.000.000 0 0 0 350.000 1.000.000 2.100.000 4.500.000 6.200.000 4.500.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0
Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl. ohne Grünau-Nord OS 2024 2027 15.766.600 0 1.766.600 0 350.000 1.610.000 3.570.000 4.830.000 3.080.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0
FÖS E. Zinna, Wincklerstr, Schulhof ohne ------ FÖS 2024 0 450.000 0 0 0 100.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Portitz, Göbschelw. W., Schulhof ohne ------ GS 2024 2027 450.000 0 0 0 100.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Leutzscher Holz, bespielbare Stadt ohne ------ Sonstige 2024 2024 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Wiederitzsch - Umnutzung OS-Teil ohne Wiederitzsch GS 2025 2028 6.533.700 0 533.700 0 0 105.000 300.000 630.000 1.350.000 1.860.000 1.350.000 405.000 0 0 0 0 0
Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz ohne Stötteritz OS 2025 2028 6.181.400 0 681.400 0 0 137.500 632.500 1.402.500 1.897.500 1.210.000 220.000 0 0 0 0 0 0
1-Feldhalle BSZ 1, Dachsstr. ohne Heiterblick BSZ 2025 2028 4.500.000 0 0 0 0 112.500 517.500 1.147.500 1.552.500 990.000 180.000 0 0 0 0 0 0
Neubau 5-züg. Gym.+3-Feld-SH Bremer Str. ohne Gohlis-Nord GYM 2025 2028 30.000.000 0 0 0 0 525.000 1.500.000 3.150.000 6.750.000 9.300.000 6.750.000 2.025.000 0 0 0 0 0
GMS Eutritzscher Freiladebahnhof ohne Eutritzsch GMS 2025 2028 70.000.000 0 0 0 0 1.225.000 3.500.000 7.350.000 15.750.000 21.700.000 15.750.000 4.725.000 0 0 0 0 0
Neubau GS+SH Stötteritz Döbelner Str. ohne Reudnitz-Thonberg GS 2025 2028 20.000.000 0 0 0 0 350.000 1.000.000 2.100.000 4.500.000 6.200.000 4.500.000 1.350.000 0 0 0 0 0
A.-Schweitzer-Schule Weiterführung Innen ohne Marienbrunn FÖS Lern 2025 2028 15.000.000 0 0 0 0 262.500 750.000 1.575.000 3.375.000 4.650.000 3.375.000 1.012.500 0 0 0 0 0
GYM Philip-Reis-Str, NB + 3 Feld SH ohne ------ GYM 2025 2027 45.000.000 0 0 0 0 787.500 2.250.000 11.587.500 17.212.500 10.125.000 3.037.500 0 0 0 0 0 0
GS Mockau, Schildberger Weg, NB + 3 FSH ohne ------ GS 2025 2027 31.000.000 0 0 0 0 542.500 1.550.000 7.982.500 11.857.500 6.975.000 2.092.500 0 0 0 0 0 0
OS Jahrtausendfeld, NB + 3 Feld SH ohne ------ OS 2025 2028 41.000.000 0 0 0 0 717.500 2.050.000 4.305.000 9.225.000 12.710.000 9.225.000 2.767.500 0 0 0 0 0
E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle ohne Plagwitz GS 2026 2029 6.056.500 0 694.000 0 0 0 0 632.500 1.402.500 1.897.500 1.210.000 220.000 0 0 0 0 0
GS 46. S., Saalfelderstr., NB 1 F-SH ohne Neulindenau GS 2026 2029 5.362.500 0 0 0 0 0 0 632.500 1.402.500 1.897.500 1.210.000 220.000 0 0 0 0 0
Erweiterung Hort der 60. Schule ohne Knautkleeberg-KnauthainGS 2026 2029 5.403.750 0 0 0 0 0 0 275.000 577.500 1.237.500 1.705.000 1.237.500 371.250 0 0 0 0
OS 20. Schule, Bästleinstr., NB 2-F-SH ohne Schönefeld-Ost OS 2026 2029 8.605.666 1.275.130 1.700 0 0 0 0 864.500 1.916.751 2.593.251 1.653.667 300.667 0 0 0 0 0
Neubau GS Knauthain und Sporthalle ohne Knautkleeberg-KnauthainGS 2026 2029 19.650.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 2.100.000 4.500.000 6.200.000 4.500.000 1.350.000 0 0 0 0
Sanierung Hans-Christian-Andersen-Schule ohne ------ GS 2027 2030 25.000.000 0 0 0 0 0 0 437.500 1.250.000 2.625.000 5.625.000 7.750.000 5.625.000 1.687.500 0 0 0
Sanierung Pansastr. BSZ Karl-Heine ohne ------ BSZ 2027 2030 20.000.000 0 0 0 0 0 0 350.000 1.000.000 2.100.000 4.500.000 6.200.000 4.500.000 1.350.000 0 0 0
Sanierung Schule Seehausen ohne ------ GS 2027 2030 25.000.000 0 0 0 0 0 0 437.500 1.250.000 2.625.000 5.625.000 7.750.000 5.625.000 1.687.500 0 0 0
Innere Sanierung 85. Schule ohne ------ GS 2027 2030 25.000.000 0 0 0 0 0 0 437.500 1.250.000 2.625.000 5.625.000 7.750.000 5.625.000 1.687.500 0 0 0
Sanierung und SH Schule Liebertwolkwitz ohne ------ OS 2027 2030 35.000.000 0 0 0 0 0 0 612.500 1.750.000 3.675.000 7.875.000 10.850.000 7.875.000 2.362.500 0 0 0
Schulbiologiezentrum ohne ------ BSZ 2027 2030 20.000.000 0 0 0 0 0 0 350.000 1.000.000 2.100.000 4.500.000 6.200.000 4.500.000 1.350.000 0 0 0
Sanierung Schule Mölkau ohne ------ GS 2027 2030 25.000.000 0 0 0 0 0 0 437.500 1.250.000 2.625.000 5.625.000 7.750.000 5.625.000 1.687.500 0 0 0
Ersatzneubau Sporthalle Stötteritzer Str. - Humboldt-Schule ohne ------ GYM 2027 2030 45.000.000 0 0 0 0 0 0 787.500 2.250.000 4.725.000 10.125.000 13.950.000 10.125.000 3.037.500 0 0 0
GYM EWB Demmeringstr. ohne Altlindenau GYM 2028 2031 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 61.250 175.000 367.500 787.500 1.085.000 787.500 236.250 0 0
46. Schule Kapazitätserweiterung ohne Neulindenau GS 2028 2031 2.561.400 0 561.400 0 0 0 0 0 35.000 100.000 210.000 450.000 620.000 450.000 135.000 0 0
Sanierung und Erweiterung 35. Schule ohne ------ OS 2028 2031 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 612.500 1.750.000 3.675.000 7.875.000 10.850.000 7.875.000 2.362.500 0 0
Sanierung 33. Schule ohne ------ GS 2028 2031 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 437.500 1.250.000 2.625.000 5.625.000 7.750.000 5.625.000 1.687.500 0 0
Innere Sanierung 84. Schule ohne ------ OS 2028 2031 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 612.500 1.750.000 3.675.000 7.875.000 10.850.000 7.875.000 2.362.500 0 0
Erweiterung Speiseversorgung Ringelnatz-Schule ohne ------ GS 2028 2031 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 437.500 1.250.000 2.625.000 5.625.000 7.750.000 5.625.000 1.687.500 0 0
8. Schule/Zinna ohne ------ FÖS Lern 2028 2031 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 1.000.000 2.100.000 4.500.000 6.200.000 4.500.000 1.350.000 0 0
20. Schule Innensanierung ohne ------ OS 2028 2031 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 612.500 1.750.000 3.675.000 7.875.000 10.850.000 7.875.000 2.362.500 0 0
Innere Sanierung 24. Schule ohne ------ GS 2028 2031 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 437.500 1.250.000 2.625.000 5.625.000 7.750.000 5.625.000 1.687.500 0 0
Sanierung Schule Mölkau ohne ------ OS 2028 2031 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 612.500 1.750.000 3.675.000 7.875.000 10.850.000 7.875.000 2.362.500 0 0
Sanierung Schule am Auwald ohne ------ GS 2028 2031 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 437.500 1.250.000 2.625.000 5.625.000 7.750.000 5.625.000 1.687.500 0 0
Sanierung BSZ 7, An der Querbreite ohne ------ BSZ 2028 2031 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 1.000.000 2.100.000 4.500.000 6.200.000 4.500.000 1.350.000 0 0
Sanierung Schiller-Schule ohne ------ GYM 2028 2031 45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 787.500 2.250.000 4.725.000 10.125.000 13.950.000 10.125.000 3.037.500 0 0
Sanierung Wladimir-Filatow-Schule ohne ------ FÖS Lern 2028 2031 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 1.000.000 2.100.000 4.500.000 6.200.000 4.500.000 1.350.000 0 0
1.850.047.325 234.692.058 224.749.915 202.935.700 172.066.100 181.551.200 215.200.000 165.783.200 156.951.651 128.130.000 79.195.000 38.558.750 24.168.750 17.407.500 6.967.500 1.430.000 260.000
1.077.442.476 18.745.237 38.431.754 23.678.050 37.793.250 37.401.800 56.000.800 70.430.100 82.282.670 109.299.865 137.910.009 171.687.544 167.513.733 99.044.939 26.415.845 806.879 0
63,20% 92,60% 85,40% 89,55% 81,99% 82,92% 79,35% 70,18% 65,61% 53,97% 36,48% 18,34% 12,61% 14,95% 20,87% 63,93% 100,00%
36,80% 7,40% 14,60% 10,45% 18,01% 17,08% 20,65% 29,82% 34,39% 46,03% 63,52% 81,66% 87,39% 85,05% 79,13% 36,07% 0,00%
blau markierte Spalten: Werte aus der Uploaddatei vom 24.06.2022 . 
gelb markierte Felder: Abweichungen aus Uploaddatei 
3/3
11 von 13 in Zusammenstellung
Gesamtauszahlung [€/Jahr] 446.410.658 3.707.571 18.965.645 30.976.021 41.311.950 46.340.860 40.266.360 42.633.658 39.700.198 31.841.851 27.925.442 20.698.679 16.934.113 15.091.550 15.367.220 13.758.560 9.816.060 7.694.720 3.664.520 4.194.000 3.543.480 5.573.160 3.283.960 2.305.720 815.360 0 0
Maßnahme Block Block-folge Planjahr Baujahr Gesamt-baukosten Kategorie Kapazität Träger-schaft IST bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
Kita Krönerstraße 43, Ersatzneubau 1 A 2022 2024 5.775.000 3 165 FT 300.000 475.000 2.700.000 2.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interim Goldsternstraße 21 1 B 2024 2026 1.160.000 4 50 A 0 0 109.000 525.500 525.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Goldsternstraße 21, Ersatzneubau 1 BB 2024 2026 8.460.000 1 215 KT 0 0 255.000 383.500 3.128.500 3.129.000 1.564.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita und OFT Schulzeweg, Komplexsanierung, ggf. Ersatzneubau 1 C 2027 2029 9.760.000 1 140 FT 0 0 0 0 0 318.000 4.063.000 3.586.000 1.793.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Poserstraße, Komplexsanierung 1 D 2029 2031 7.400.000 1 167 FT 0 0 0 0 0 0 223.040 3.071.520 2.736.960 1.368.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Bertold-Brecht-Straße 11, Innere Sanierung 1 E 2031 2033 2.080.000 2 80 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 104.000 457.600 852.800 665.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Bisamstraße, Innere Sanierung 1 F 2033 2035 6.162.000 2 237 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.100 1.355.640 2.526.420 1.294.020 677.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Interim Standort Louis-Fürnberg-Straße 2 2 A 2022 2024 1.600.000 4 80 A 432.000 1.168.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Louis-Fürnberg-Straße 19 , Umbau Innere Sanierung 2 B 2023 2025 2.000.000 2 74 FT 100.000 440.000 820.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Louis-Fürnberg-Straße 21, Umbau Innere Sanierung 2 C 2025 2027 2.184.000 2 84 FT 110.000 480.000 895.000 699.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Döllingstraße 21, Innere Sanierung 2 D 2027 2029 2.340.000 2 90 FT 117.000 514.800 959.400 748.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Kita Zweinaundorfer Straße, Ersatzeubau 3 A 2022 2024 6.134.300 3 100 A 113.500 340.500 1.950.100 3.730.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Südblick 5, Komplexsanierung 3 B 2024 2026 3.210.000 1 84 FT 0 0 103.000 1.335.000 1.181.000 591.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Hermann-Liebmann-Straße 99, Innere Sanierung 3 C 2026 2028 3.430.000 2 104 KT 0 0 0 0 110.000 1.269.000 1.578.000 473.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita und OFT Gabelsbergerstraße 28, Komplexsanierung 3 D 2028 2030 7.320.000 1 127 FT 0 0 0 0 0 0 366.000 1.610.400 3.001.200 2.342.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita und Mütterzentrum Wiesenstraße 18, Komplexsanierung 3 E 2030 2032 1.200.000 1 84 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 264.000 492.000 384.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Engelsdorfer Straße 279, Innere Sanierung 3 F 2032 2034 1.482.000 2 57 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.100 326.040 607.620 474.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Kändlerstraße 11 -13, Ersatzneubau m. KiFaz 4 A 2021 2023 6.674.000 3 165 KT 110.000 500.000 4.872.000 1.192.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Weißdornstraße 2 -2a, Komplexsanierung 4 B 2023 2025 5.190.000 1 140 FT 0 166.000 2.159.000 1.910.000 955.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Neptunweg, Komplexsanierung 4 C 2026 2027 5.680.000 1 140 FT 0 0 0 0 176.000 2.360.000 2.096.000 1.048.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Ringstraße 213 -215, Komplexsanierung 4 D 2027 2029 6.020.000 1 140 FT 0 0 0 0 0 187.200 2.501.600 2.220.800 1.110.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Breisgaustraße 21 4 E 2029 2031 3.736.146 2 144 FT 0 0 0 0 0 0 0 186.807 821.952 1.531.820 1.195.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KH Breisgaustraße 21 4 EE 2029 2031 1.175.405 2 144 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 58.770 258.589 481.916 376.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Königsteinstraße 70, Innere Sanierung 4 F 2031 2033 3.120.000 2 120 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.000 686.400 1.279.200 998.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Königsteinstraße 72, Innere Sanierung 4 G 2031 2035 3.588.000 2 138 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.400 2.260.440 1.148.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Zingster Straße 2B -2C, Innere Sanierung 4 H 2035 2037 4.940.000 2 190 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.000 1.086.800 2.025.400 1.580.800 0 0 0 0 0 0 0
Kita Grünauer Allee 18a, Komplexsanierung  4 I 2037 2039 3.904.000 1 122 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.200 858.880 1.600.640 1.249.280 0 0 0 0 0
Kita Grünauer Allee 18, Komplexsanierung 4 J 2037 2041 5.760.000 1 180 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288.000 1.267.200 0 2.361.600 1.843.200 0 0 0
Kita Am Kirschberg 37, Innere Sanierung 4 K 2041 2043 2.548.000 2 98 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.400 560.560 1.044.680 815.360 0 0
Kita Am Kirschberg 39, Innere Sanierung 4 L 2041 2045 856.440 2 122 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.600 697.840 0 0 0
0
Interim Hans-Beimler-Straße 17 5 A 2022 2024 1.091.000 4 50 A 109.000 491.000 491.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Hans-Beimler-Straße 17, Innere Sanierung 5 B 2022 2024 2.470.000 2 82 KT 79.000 119.000 795.000 1.136.000 341.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Friedrich-Bosse-Straße 87A, Innere Sanierung 5 C 2025 2027 2.560.000 2 80 FT 0 0 0 82.000 947.000 1.178.000 353.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Bremer Weg 17, Komplexsanierung 5 D 2027 2029 1.240.000 5 31 FT 0 0 0 0 0 287.158 535.158 417.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Kita Poetenweg 22, Neubau 6 A 2022 2024 4.240.925 3 105 A 4.985 139.200 960.000 2.200.000 936.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Jörgen-Schmidtchen-Weg 4-6, Komplexsanierung 6 B 2024 2026 8.561.000 1 49 FT 0 0 268.000 3.558.000 3.157.000 1.578.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Yorckstraße 43, Komplexsanierung 6 C 2026 2028 9.649.800 1 238 FT 0 0 0 0 309.000 4.014.000 3.551.200 1.775.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Wurzener Straße 122, Komplexsanierung 6 D 2028 2030 2.580.000 1 60 FT 0 0 0 0 0 0 82.560 1.073.280 949.440 474.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Schützstraße 2, Komplexsanierung 6 E 2030 2032 1.960.000 5 49 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 98.000 431.200 803.600 627.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Demmeringstraße 35 6 F 2032 2034 2.360.000 5 59 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.000 519.200 967.600 755.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Thünenstraße, Innere Sanierung 6 G 2034 2036 1.890.000 3 54 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.500 415.800 774.900 604.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Täubchenweg 32, Innere Sanierung 6 J 2036 2038 2.000.000 5 50 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 440.000 820.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0
0
Interim Leipziger Str. 21 7 A 2023 2025 1.800.000 4 80 A 0 89.000 1.050.000 661.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Kantor-Andrä-Straße 16, Komplexsanierung/Ersatzneubau 7 B 2024 2026 6.900.000 3 165 FT 0 0 202.000 2.861.000 2.558.000 1.279.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Am langen Felde 008, Komplexsanierung 7 C 2026 2028 3.130.000 5 60 FT 0 0 0 0 100.000 726.000 864.000 864.000 576.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Rathenaustraße 21, Komplexsanierung 7 D 2028 2030 2.990.200 5 54 KT 0 0 0 0 0 0 0 93.000 1.242.400 1.103.200 551.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Schröderstraße 1,  Komplexsanierung 7 E 2030 2032 1.360.000 5 34 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 299.200 557.600 435.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 5, Komplexsanierung 7 F 2032 2034 2.080.000 5 52 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.000 457.600 852.800 665.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Kita Mothesstraße 2, Komplexsanierung 8 A 2021 2023 8.645.000 5 167 A 25.632 444.368 294.000 820.000 3.483.000 3.578.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Jörgen-Schmidtchen-Weg 4, Komplexsanierung 8 B 2024 2026 1 175 FT
Kita Hannoversche Straße 50, Komplexsanierung 8 C 2026 2028 2.760.000 1 68 FT 0 0 0 0 86.000 1.147.000 1.018.000 509.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Hannoversche Straße 52, Komplexsanierung 8 D 2028 2030 3.650.800 1 97 FT 0 0 0 0 0 0 129.600 1.540.500 1.923.000 57.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Samuel-Lampel-Straße 2, Komplexsanierung 8 E 2030 2032 7.616.000 1 238 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 380.800 1.675.520 3.122.560 1.599.360 837.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Stollberger Straße 8 -8a, Komplexsanierung 8 F 2033 2035 7.232.100 1 226 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361.600 1.591.000 2.965.000 1.519.000 795.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Kita ENB Hohe Straße 9 A 2022 2024 5.414.000 3 120 FT 106.000 190.000,00 465.000,00 2.036.000,00 2.097.000,00 520.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einrichtung für Hilfen zur Erziehung Hohe Str. 19-20 9 AA 2022 2024 2.707.000 3 16 FT 53.000 95.000 232.000 1.018.000 1.049.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Haydnstraße 18 -20, Ersatzneubau 9 B 2025 2027 3.990.500 3 90 FT 0 0 0 107.000 905.000 1.117.000 1.117.000 744.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Tarostraße 17 -19, Innere Sanierung 9 C 2028 2030 8.700.000 2 120 FT 0 0 0 0 0 0 256.000 3.608.000 3.224.000 1.612.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Gersterstraße 9 -9a, Komplexsanierung 9 D 2030 2032 3.936.300 1 123 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 196.800 866.000 1.614.000 1.259.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Karl-Heine-Straße 34, Komplexsanierung 9 E 2032 2034 2.840.000 5 71 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.000 624.800 1.164.400 908.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Kita Stötteritzer Str. 1, Brandschutzsan. 10 A 2021 2023 3.758.300 2 148 KT 348.000 2.282.300 1.128.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Stötteritzer Str.1, Freiflächensan. 10 AA 2021 2023 1.687.694 2 148 KT 26.344 605.000 768.700 287.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Lobstädter Straße 14a, Innere Sanierung 10 B 2022 2024 4.253.000 5 123 FT 93.829 221.171,00 1.020.600,00 2.774.000,00 143.400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Nordstr. Ersatzneubau 10 C 2023 2026 6.979.000 3 165 KT 150.000 237.000 162.000 1.243.000 2.880.000 2.307.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einrichtung für Hilfen zur Erziehung Nordstr. 43 10 CC 2023 2026 3.703.000 3 255 KT 0 128.000 89.000 674.000 1.561.000 1.251.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Tarostraße 7-9, Innere Sanierung 10 D 2027 2029 8.560.000 2 260 KT 0 0 0 0 266.000 3.162.000 3.948.000 1.184.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Tarostraße 17-19, Innere Sanierung 10 E 2029 2031 2 129 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Gersterstraße 9 -9a, Komplexsanierung 10 F 2030 2032 3.936.300 2 123 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 196.800 866.000 1.614.000 1.259.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Interim Buckyweg 11 A 2022 2024 3.710.000 4 165 A 119.000 178.000 2.730.000 683.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Schönbachstraße 63, Komplexsanierung 11 B 2024 2026 3.100.000 5 63 KT 0 0 96.000 716.000 858.000 858.000 572.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita +OFT Kurt-Tucholsky-Str. 12, Innere Sanierung 11 C 2027 2029 7.610.000 2 119 FT 0 0 0 0 0 244.000 2.816.000 3.500.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Holsteinstraße 62 – 64, Innere Sanierung 11 D 2029 2031 9.079.900 2 245 FT 0 0 0 0 0 0 0 266.000 3.344.000 4.207.600 1.262.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Hans-Otto-Straße 2a,b, Sanierung Dach, Haustechnik 11 E 2032 2034 6.240.400 2 240 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.000 1.373.000 2.558.400 1.997.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Russenstraße 135, Innere Sanierung 11 F 2034 2036 5.330.000 2 205 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266.500 1.172.600 2.185.300 1.705.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Heilemannstr. 19, Innere Sanierung 11 G 2036 2038 1.352.000 1 52 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.600 297.440 554.320 432.640 0 0 0 0 0 0 0
Kita Seidelstraße 1 -3, Innere Sanierung 11 H 2038 2040 4.524.000 2 174 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.200 995.280 1.854.840 1.447.680 0 0 0 0 0
Kita Naunhofer Straße 31, Komplexsanierung 11 I 2040 2042 1.760.000 5 44 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.000 387.200 721.600 563.200 0 0 0
0
Interim Kantatenweg 12 A 2022 2024 2.700.000 4 120 A 216.000 1.242.000 1.242.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Kantatenweg 41a, Komplexsanierung 12 B 2023 2025 4.240.440 1 111 KT 0 136.200 203.800 1.560.320 1.560.320 779.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Kantatenweg 41b, Komplexsanierung 12 C 2023 2027 6.080.000 1 150 KT 0 188.800 283.200 0 0 2.243.200 2.243.200 1.121.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Kunzestraße 6, Innere Sanierung
 12 D 2028 2030 2.270.000 2 65 KT 0 0 0 0 0 0 68.480 942.240 839.520 419.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Kunzestraße 4, Innere Sanierung
 12 E 2030 2032 2.890.000 2 78 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 131.040 1.156.000 1.068.640 534.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Alte Straße 2, Komplexsanierung 12 F 2032 2034 4.800.000 5 120 KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 1.056.000 1.968.000 1.008.000 528.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw. 2021 4.203.455 3 105 KT 1.169.828 3.033.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Friedrichshafner Straße 147, Ersatzneubau 2021 2022 8.929.172 3 235 FT 285.165 3.418.107 4.752.300 473.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Potschkaustraße 50, Sanierung 2021 2022 6.644.118 2 200 FT 183.440 573.578 1.978.300 3.651.700 257.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße, Neubau 2021 2022 8.331.430 3 185 KT 123.000 1.924.230 2.729.500 3.554.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Bornaische Str. 182c, Komplexsanierung Altbau 2023 2025 2.000.000 5 45 KT 0 100.000 440.000 820.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Brandiser Str. 20, Ersatzneubau 2025 2027 3.000.000 3 90 FT 0 150.000 660.000 1.230.000 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Wiesenblumenweg, Neubau 2023 2025 4.440.000 3 120 FT 0 80.000 350.000 2.774.000 1.236.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Arthur-Nagel-Straße, Neubau 2021 2025 6.648.586 3 165 KT 301.572 17.974 1.639.000 4.108.000 582.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Schkorlopper Straße, Neubau 2022 2024 1.663.000 3 50 FT 0 385.000 718.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Dorfstraße, Ersatzneubau 2023 2025 2.625.000 3 75 FT 0 131.000 578.000 1.076.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Koehlerstraße 7, Erweiterungsbau 2025 2027 2.530.000 3 120 FT 0 0 0 126.500 556.600 1.037.300 809.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Koehlerstraße 7, Komplexsanierung 2027 2029 3.200.000 5 77 FT 0 0 0 0 0 160.000 704.000 1.312.000 1.024.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JHE Deiwitzweg 1, Umbau 2021 2022 1.784.001 2 VKKJ 107.630 1.326.271 350.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JHE Edmond-Kaiser-Straße 11, Ersatzneubau 2021 2023 7.439.233 3 37 VKKJ 68.533 685.850 3.444.050 3.240.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JHE Böhlitz-Ehrenberg VKKJ, Neubau 2021 2023 4.414.616 3 VKKJ 295.616 500.000 2.060.000 1.559.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFT Völkerfreundschaft, Stuttgarter Allee, Neubau 2027 2029 4.700.000 3 KT 0 0 0 0 0 235.000 1.034.000 1.927.000 1.504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFT Lindenthaler Hauptstraße 17, Sanierung 2021 2022 1.263.100 2 FT 116.000 1.147.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFT SAN Zum Wäldchen, Komplexsanierung 2021 2023 1.584.241 1 KT 112.511 427.830 455.100 588.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFT Heilbronner Straße, Komplexsanierung 2025 2027 7.200.000 1 FT 0 0 0 360.000 1.584.000 2.952.000 2.304.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFT Püchauer Str. 4, Komplexsanierung 2027 2029 1.600.000 1 FT 0 0 0 0 0 80.000 352.000 656.000 512.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFT Freizeittreff „Columbus Junior e. V. Oststraße 181B, Neubau 2031 2033 2.757.960 3 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.010 598.450 1.153.000 870.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFT Soz. Stadtteilzentrum, Straße des 18. Oktober 10A, Komplexsanierung 2032 2034 1.386.300 1 FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.300 305.000 568.500 443.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spielgeräte OFT 20.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Seipelweg 16a/b 2021 692.360 469.460 222.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 von 13 in Zusammenstellung
Spielgeräte Kita 316.000 149.000 167.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KH/HZE Liliensteinstraße 1 2021 2.620.136 307.855 2.312.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Nordstraße, Neubau 2023 2025 4.210.000 90 KT 0 146.000 100.000 766.000 1.776.000 1.422.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastenaufzüge in Kitas 400.000 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Alte Brauerei, Neubau (B-Plan 445) 2024 2026 4.400.000 3 120 NN 0 0 200.000 500.000 2.000.000 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kita Eutritzscher Freiladebahnhof (B-Plan  416) 2025 2027 5.600.000 3 145 NN 0 0 0 200.000 800.000 2.000.000 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 von 13 in Zusammenstellung