32. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs (Stand 31.03.2025)
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-Ifo-00940
Datum: 2025-05-21
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4 
 
 
 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VIII-Ifo-00940 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
Stammbaum: 
 
VIII-Ifo-00940 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
Betreff: 
32. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen 
Freizeittreffs (Stand 31.03.2025) 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 20.05.2025 Bestätigung 
FA Stadtentwicklung und Bau 10.06.2025 Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie 12.06.2025 Information zur Kenntnis 
FA Finanzen 02.06.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Nord 05.06.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Nordost 04.06.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Ost 04.06.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Südost 10.06.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Süd 11.06.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Südwest 02.06.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West 11.06.2025 Information zur Kenntnis 
SBB West 02.06.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest 05.06.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Mitte 12.06.2025 Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung 25.06.2025 Information zur Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der 32. Sachstandsbericht (Stand 31.03.2025) zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs wird 
zur Kenntnis genommen.  
 
Räumlicher Bezug  
gesamtes Stadtgebiet 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
X  Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
1 von 34 in Zusammenstellung
2/4 
 
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 19.03.2025 beschlossenen Fortschreibung der 
Schulbaustrategie (VII-DS-07361-DS-01-NF-01) bzw.  Kitabaustrategie (VII-DS-07361-DS-
02-NF-02) erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen sowie 
Förderschulen und Berufsschulen mit den jeweiligen Schulsporthallen. Hinzu kommen 
Auslagerungsschulen und Horte. 
 
Die Vorhaben für Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen sowie Offene 
Freizeittreffs werden gesondert aufgeführt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
III.  Sachverhalt 
 
1.  Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 19.03.2025 beschlossenen Fortschreibung der 
Schulbaustrategie (VII-DS-07361-DS-01-NF-01) bzw.  Kitabaustrategie (VII-DS-07361-DS-
02-NF-02) erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschulen 
(GMS) sowie Förderschulen (FÖS) und Berufsschulzentren (BSZ) mit den jeweiligen 
Schulsporthallen (SH). Hinzu kommen Auslagerungsschulen (AS) und Horte (HO). 
 
Die Vorhaben für Kindertageseinrichtungen (Kita), Jugendhilfeeinrichtungen (JHE) sowie 
Offene Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
2 von 34 in Zusammenstellung
3/4 
 
2.  Ausführliche Darstellung der Information 
 
In Anlehnung an die Schul- und Kitabaustrategie mit Einordnung nach Blöcken bzw. 
Kapazitätserweiterung und -sicherung erfolgt die Sortierung der Baumaßnahmen in den 
Anlagen. Die Anlagen werden zudem nach Objektnutzung wie folgt untergliedert:  
 
a) für Schulbau 
b) für Kita, JHE sowie OFT 
 
In Anlage 0 wird die Anlagenübersicht mit Turnus der Berichterstattung dargestellt. Die 
Anlagenstruktur und die Zeiträume der Berichterstattung zu den einzelnen Anlagen wurde 
mit Anpassung des 23. Sachstandsberichts (VII-Ifo-08035) abgestimmt. 
 
Auf die ausführlichen Erläuterungen zum Vorbereitungs- und Umsetzungsstand der 
Sofortschulen (VI-DS-05899-NF-21) wird verzichtet. Die Berichterstattung der bereits im Bau 
befindlichen Maßnahmen (ID TF 46 Glockenstraße 6, Schule an der Glockenstraße, OS und 
ID TF 44 Antonienstraße 24, Schule am Adler, OS) sind in den vorhandenen Anlagen zur 
Terminübersicht und den Finanzdaten enthalten. 
 
Detaillierte Information zu den Anlagen 
 
Anlagen 1a und 1b Terminübersicht 
 
In den Anlagen Terminübersicht Schulbau (Anlage 1a) und Terminübersicht 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 1b) 
werden sowohl geplante als auch in Realisierung befindliche Baumaßnahmen mit den 
jeweiligen Projektständen abgebildet. Für eine bessere Prognose und Übersichtlichkeit 
wurden zusätzliche Spalten mit Informationen ergänzt. 
 
Die Einschätzung der Verwaltung wird mit einem Ampelsystem hinterlegt, welches 
unwesentliche Terminverschiebungen (grün), risikobehaftete Terminverschiebungen (gelb) 
oder hochrisikobehaftete Terminverschiebungen (rot) im Planungs- oder Bauprozess bei den 
einzelnen Vorhaben anzeigt. 
 
Anlagen 2a und 2b Finanzdaten 
 
In den jeweiligen Anlagen Finanzdaten werden die aktuellen Beschlüsse einschließlich der 
mit dem jeweiligen Beschluss bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, 
Zuschüsse) und bestätigte Änderungen zu Mehrkosten getrennt nach Schulbau (Anlage 2a) 
und Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 2b) 
dargestellt. 
 
Über die Mehrkosten und Mittelumwidmungen, die sich aus der Entscheidungsbefugnis des 
Oberbürgermeisters gemäß § 21 der Hauptsatzung (VII-DS-06361-NF-04 vom 15.12.2022) 
ergeben, wird ergänzend auf die Anlage 3a verwiesen. 
 
Sämtliche Beträge werden inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen. 
 
Anlage 3a Unterjährige Mittelumwidmungen 
 
Unterjährige Mittelumwidmungen gemäß folgenden Gesetzesgrundlagen 
 
- § 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (über-/außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen) 
3 von 34 in Zusammenstellung
4/4 
 
- § 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
- § 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Aufwendungen, Auszahlungen, 
Verpflichtungsermächtigungen) 
 
werden in der Anlage ausgewiesen. Die Berichterstattung erfolgt entsprechend den 
Regelungen zu Wertgrenzen der Hauptsatzung. Mit Änderung der Hauptsatzung (VII-DS-
09798-NF-01 vom 19.09.2024) gelten die Verfahrenserleichterungen bei der Bestätigung von 
Mehrkosten nur noch für den Schulhausbau (Anlage 3a). Dabei werden Mehrkosten aus 
Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind. 
 
Anlagen 4a und 4b Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
 
Die Anlage 4 enthält eine Kurzerläuterung der hochrisikobehafteten Vorhaben aufgrund 
kritischer Terminverschiebungen. Ziel der Verwaltung ist es, bei kritischen 
Terminverschiebungen zeitnah Gegensteuerungsmaßnahmen zu erarbeiten, umzusetzen 
und darüber in folgenden Berichten zu informieren. 
 
Hochrisikobehaftete Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offene 
Freizeittreffs liegen zum jetzigen Bericht nicht vor. Damit entfällt Anlage 4b beim aktuellen 
Bericht. 
 
 
Anlage/n 
0 Anlage 0 - Anlagenübersicht (öffentlich) 
 
1 Anlage 1a - Terminübersicht Schulbau (öffentlich) 
 
2 Anlage 1b - Terminübersicht Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
3 Anlage 2a - Finanzdaten Schulbau (öffentlich) 
 
4 Anlage 2b - Finanzdaten Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
5 Anlage 3a - Mittelumwidmungen Schulbau (öffentlich) 
 
6 Anlage 4a - Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulbau (öffentlich) 
 
 
4 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita Anlagenübersicht Anlage 0
zu VIII-Ifo-00940
Anlagen ab 23. Sachstandsbericht Berichtsturnus
Anlage 1 a Terminübersicht Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 2 a Finanzdaten Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 3 a Unterjährige Mittelumwidmungen Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
Anlage 4 a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 5 Kapazitäten Schulen Schulen 30.06. jährlich
Anlage 6 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 7 a Baukostenvergleiche Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 8 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Berichterstattung zum Umsetzungsstand Jahresvorhabenplan 
(Werterhaltung)
Übersicht zu in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten 
Maßnahmen 
1/1
5 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
1 670 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule an der Witzlebenstraße AS Interim 2028 1 A 10.2024 06.2025 06.2026 06.2026 07.2028 07.2028 - -
2 868 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule an der Witzlebenstraße 
Sporthalle SH Neubau 2028 1 A 10.2024 06.2025 06.2026 06.2026 07.2028 07.2028 - -
3 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sanierung 2032 1 B 06.2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
4 885 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule Sporthalle SH Neubau 2032 1 B 06.2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
5 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanierung 2035 1 C 06.2029 05.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
6 873 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule 
Sporthalle SH Sanierung 2035 1 C 06.2029 05.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
7 665 Elsbethstraße 2 Friedrich-Schiller-Schule GY Sanierung 2037 1 E 06.2032 06.2034 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
8 171 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2037 1 E 06.2032 06.2034 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
9 886 Hannoversche Straße 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-
Schule FÖS Sanierung 2040 1 F 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2040 07.2040 - -
10 887 Hannoversche Straße 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-
Schule Sporthalle SH Sanierung 2040 1 F 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2040 07.2040 - -
11 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterung 2028 2 A 08.2022 12.2025 04.2025 11.2026 07.2028 03.2030 VII-DS-07433 -
12 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule Interim GY Interim 2030 2 B 06.2028 02.2029 02.2030 02.2030 09.2030 09.2030 - -
13 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung 2031 2 C 08.2022 12.2025 07.2028 04.2030 07.2031 11.2031 VII-DS-07433 -
14 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher GS Neubau 2024 3 A 04.2019 05.2020 05.2022 05.2022 12.2024 05.2025 VI-DS-06977 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
15 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher Sporthalle SH Neubau 2024 3 A 04.2019 05.2020 05.2022 05.2022 12.2024 05.2025 VI-DS-06977 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
16 75 Martin-Herrmann-Straße 1 weiterführende Schule OS Bestand 2025 3 B 06.2025 06.2025 07.2025 07.2025 - -
17 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung 2025 4 B 06.2018 07.2022 05.2023 09.2023 11.2025 07.2026 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-06985
18 601 Paul-Gruner-Straße 50 weiterführende Schule OS Bestand 2026 4 C 07.2026 07.2026 07.2026 07.2026 07.2026 - -
19 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule an der Paul-Gruner-Straße GS Sanierung 2036 4 D 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
20 556 Hohe Straße 45 Schule am Floßplatz GS Sanierung 2039 4 E 06.2033 06.2035 06.2036 06.2036 07.2039 07.2039 - -
21 699 Klettenstraße 43 Schule an der Klettenstraße GS Neubau 2025 5 A 07.2021 09.2022 11.2023 12.2023 02.2025 12.2025 VII-DS-02822 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
22 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2027 5 B 07.2021 01.2024 06.2025 06.2025 12.2027 12.2027 VII-DS-02822 VII-DS-09341
23 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanierung 2031 5 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
24 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung 2034 5 D 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 07.2034 07.2034 - -
25 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung 2024 5 E 04.2020 08.2021 03.2023 03.2023 07.2024 08.2025 VI-DS-06442-
DS-02
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
26 816 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Sanierung 2037 5 E 06.2031 06.2033 06.2034 06.2034 07.2037 07.2037 - -
Stand: 28.04.2025
09:27 Uhr 1/8
6 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
27 703 Hainbuchenstraße 13 Schule Hainbuchenstraße 
Sporthalle SH Neubau 2039 5 F 06.2034 06.2036 06.2037 06.2037 07.2039 07.2039 - -
28 95 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße GS Neubau 2026 6 A 05.2020 07.2022 06.2024 06.2024 09.2026 10.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498-
DS-03
29 879 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße 
Sporthalle SH Neubau 2026 6 A 05.2020 07.2022 06.2024 06.2024 09.2026 10.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498-
DS-03
30 68 Rosenowstraße 60 Robert-Blum-Schule Haus 2 BSZ Sanierung 2029 6 B 11.2023 02.2026 02.2027 07.2027 03.2029 07.2029 VII-DS-08972 -
31 867 Rosenowstraße 60 Robert-Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung 2029 6 B 11.2023 02.2026 02.2027 07.2027 03.2029 07.2029 VII-DS-08972 -
32 72 Kohlgartenstraße 58 Henriette-Goldschmidt-Schule BSZ Sanierung 2035 6 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
33 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule Karlsruher Straße GS Neubau 2026 7 A 06.2022 02.2024 02.2025 02.2025 08.2026 09.2028 VII-DS-07086 -
34 870 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule Karlsruher Straße 
Sporthalle SH Neubau 2026 7 A 06.2022 02.2024 02.2025 02.2025 08.2026 09.2028 VII-DS-07086 -
35 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neubau 2025 8 A 01.2019 12.2020 01.2023 10.2022 12.2025 06.2026 VI-DS-06749 VII-DS-06521
36 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle SH Neubau 2025 8 A 01.2019 12.2020 01.2023 10.2022 12.2025 06.2026 VI-DS-06749 VII-DS-06521
37 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Sanierung 2027 8 B 06.2024 06.2025 06.2026 06.2026 07.2027 07.2027 - -
38 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Sporthalle SH Sanierung 2025 9 A 04.2023 01.2024 06.2024 01.2025 07.2025 - VII-DS-07989
39 889 Georg-Maurer-Straße 25 Schule an der Georg-Maurer-
Straße AS Neubau 2028 9 B 12.2024 06.2026 06.2027 06.2027 06.2028 06.2028 - -
40 935 Georg-Maurer-Straße 25 Schule an der Georg-Maurer-
Straße Sporthalle SH Neubau 2028 9 B 12.2024 06.2026 06.2027 06.2027 06.2028 06.2028 - -
41 874 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule GS Sanierung 2035 9 C 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
42 890 Wincklerstraße 5 Ernst-Zinna-Schule FÖS Sanierung 2037 9 D 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2037 07.2037 - -
43 552 Wincklerstraße 3 8. Schule GS Sanierung 2037 9 D 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2037 07.2037 - -
44 891 Gersterstraße 9-9a 9. Schule GS Sanierung 2040 9 E 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2040 07.2040 - -
45 159 Volksgartenstraße 16a Schule Volksgartenstraße GS Sanierung 2024 10 B 09.2019 03.2021 02.2023 04.2023 07.2024 06.2026 VI-DS-08190-
NF-03 VII-DS-06311
46 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sanierung 2028 10 C 09.2019 03.2021 11.2024 07.2026 03.2028 06.2028 VI-DS-08190-
NF-03 VII-DS-06311
47 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau 2028 10 D 03.2020 10.2023 01.2026 02.2026 07.2028 07.2029 VII-DS-00935 VII-DS-10199
48 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 2025 11 A 06.2018 02.2022 08.2022 08.2022 04.2025 04.2025 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
49 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sanierung 2026 11 B 12.2023 07.2025 07.2025 07.2026 07.2026 - VII-DS-08642
50 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung 2036 12 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
51 506 Konradstraße 67 16. Schule OS Sanierung 2039 12 C 06.2033 06.2035 06.2036 06.2036 07.2039 07.2039 - -
52 791 Rudolphstraße (o. HNr.) Anna-Magdalena-Bach-Schule 
Interim GS Interim 2029 13 A 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 07.2029 07.2029 - -
Stand: 28.04.2025
09:27 Uhr 2/8
7 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
53 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanierung 2032 13 B 06.2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
54 305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule Uranusstraße GMS Neubau 2035 14 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
55 871 Uranusstraße / Saturnstraße Schule Uranusstraße Sporthalle SH Neubau 2035 14 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2026 07.2035 07.2035 - -
56 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung 2037 14 B 06.2032 06.2026 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
57 792 Lindennaundorfer Weg (o. 
HNr.) Kurt-Biedermann-Schule Interim FÖS Interim 2027 15 A 09.2023 05.2025 02.2026 02.2026 05.2027 05.2027 VII-DS-08807 -
58 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanierung 2029 15 B 09.2023 02.2026 07.2027 07.2030 11.2029 11.2032 VII-DS-08807 -
59 314 Garskestraße 21 90. Schule GS Sanierung 2035 15 C 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2035 07.2035 - -
60 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Schule Hans-Beimler-Straße GS Neubau 2028 16 A 03.2022 12.2024 02.2025 02.2025 07.2028 07.2028 VII-DS-06864 -
61 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.)
Schule Hans-Beimler-Straße 
Sporthalle SH Neubau 2028 16 A 03.2022 12.2024 02.2025 02.2025 07.2028 07.2028 VII-DS-06864 -
62 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld-
Sporthalle SH Neubau 2024 17 A 07.2021 10.2019 02.2022 02.2022 12.2024 06.2025 VII-DS-02831 VII-DS-06310-
DS-03
63 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau 2026 17 B 07.2021 10.2022 09.2023 03.2023 07.2026 03.2027 VII-DS-02831 VII-DS-07385
64 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld-
Sporthalle SH Neubau 2026 17 B 07.2021 10.2022 09.2023 03.2023 07.2026 03.2027 VII-DS-02831 VII-DS-07385
65 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 2027 17 C 10.2022 08.2024 06.2025 06.2027 12.2027 07.2029 VII-DS-07445 -
66 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung 2027 17 D 10.2022 08.2024 06.2025 06.2027 12.2027 07.2029 VII-DS-07445 -
67 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung 2024 18 B 11.2020 06.2022 06.2022 03.2024 08.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
68 551 Franzosenallee 21 Schule Zweenfurther Straße 
Vorinterim FÖS Interim 2025 19 A 06.2024 10.2024 10.2024 02.2025 02.2025 - VII-DS-10400
69 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther 
Straße FÖS Sanierung 2029 19 B 09.2023 02.2026 07.2027 10.2027 12.2029 07.2030 VII-DS-08806 -
70 918 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther 
Straße Sporthalle SH Sanierung 2029 19 B 09.2023 02.2026 07.2027 10.2027 12.2029 07.2030 VII-DS-08806 -
71 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule Interim GS Interim 2025 20 A 06.2023 09.2024 09.2024 02.2025 04.2025 - VII-DS-08539
72 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung 2027 20 B 05.2020 06.2023 03.2025 07.2025 06.2027 01.2028 VII-DS-00944 VII-DS-08539
73 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2029 20 C 05.2020 08.2025 07.2027 06.2033 07.2029 07.2036 VII-DS-00944 -
74 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Interim GY Interim 2026 21 A 06.2021 09.2023 08.2025 08.2025 01.2026 01.2026 VII-DS-02633 -
75 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 1 GY Sanierung 2028 21 B 06.2021 09.2023 12.2025 09.2026 03.2028 07.2028 VII-DS-02633-
DS-01 -
76 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 2 GY Sanierung 2026 21 BB 06.2021 09.2023 12.2025 02.2026 08.2026 08.2026 VII-DS-02633-
DS-01 -
77 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Sporthalle SH Neubau 2030 21 C 09.2024 04.2027 08.2028 08.2028 07.2030 07.2030 - -
78 753 Mockauer Straße (o. HNr.) 205. Schule OS Neubau 2031 21 D 09.2024 04.2027 08.2028 08.2028 07.2031 07.2031 - -
Stand: 28.04.2025
09:27 Uhr 3/8
8 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
79 892 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 GS Sanierung 2036 21 E 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
80 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf Interim GY Interim 2030 22 A 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 07.2030 07.2030 - -
81 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
Außenstelle GY Sanierung 2033 22 B 06.2027 06.2029 06.2030 06.2030 07.2033 07.2033 - -
82 795 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule Interim GS Interim 2027 23 A 12.2024 06.2025 06.2026 06.2026 07.2027 07.2027 - -
83 10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule Haus 2 GS Sanierung 2030 23 B 12.2024 06.2026 06.2027 06.2027 07.2030 07.2030 - -
84 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau 2027 24 A 06.2022 08.2024 04.2025 12.2026 03.2027 09.2028 VII-DS-07088 -
85 796 Alexanderstraße (o. HNr.) Thomasschule zu Leipzig 
Sporthalle SH Neubau 2030 24 B 06.2028 06.2028 06.2029 06.2029 07.2030 07.2030 - -
86 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße 
Sporthalle SH Neubau 2034 24 C 06.2030 12.2026 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
87 26 Alte Dorfstraße 30 Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim 2025 25 A 06.2020 06.2022 01.2025 07.2025 11.2025 07.2026 VII-DS-01443 VI-DS-08644
88 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erweiterung 2028 25 B 06.2020 04.2022 02.2026 08.2026 04.2028 12.2028 VII-DS-01443 VI-DS-08644
89 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sanierung 2028 25 B 06.2020 04.2022 02.2026 08.2026 04.2028 12.2028 VII-DS-01443 VI-DS-08644
90 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf Interim GS Interim 2025 26 A 03.2019 10.2022 05.2024 06.2024 01.2025 04.2025 VII-DS-02297 VII-DS-08515-
NF-02
91 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 2027 26 B 03.2019 10.2022 03.2025 04.2025 02.2027 05.2027 VII-DS-02297 VII-DS-08515-
NF-02
92 151 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Sanierung 2025 27 A 06.2023 12.2024 12.2024 07.2025 07.2025 - VII-DS-10211
93 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung 2027 27 B 04.2022 05.2024 09.2025 09.2025 07.2027 07.2028 VII-DS-07084-
DS-01 VII-DS-10446
94 865 Röntgenstraße (o. HNr.) 46. Schule Interim GS Interim 2033 28 A 06.2030 06.2030 06.2031 06.2031 07.2033 07.2033 - -
95 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule Sporthalle SH Neubau 2036 28 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
96 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung 2036 28 C 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
97 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung 2031 29 A 11.2024 10.2027 10.2028 10.2028 06.2031 06.2031 - -
98 814 Stuttgarter Allee 5 Rudi-Glöckner-Schule OS Sanierung 2035 29 B 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
99 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung 2037 29 C 06.2032 06.2034 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
100 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Sanierung 2040 29 D 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2040 07.2040 - -
101 893 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule 
Interim GS Interim 2033 30 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
102 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule GS Sanierung 2036 30 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
103 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule Außenstelle BSZ Sanierung 2036 31 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
104 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung 2035 32 A 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
Stand: 28.04.2025
09:27 Uhr 4/8
9 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
105 166 Schulstraße 6 Schule Mölkau Sporthalle SH Sanierung 2035 32 A 06.2029 07.2030 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
106 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung 2037 32 B 06.2031 06.2033 06.2034 06.2034 07.2037 07.2037 - -
107 896 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung 2038 32 C 06.2032 06.2034 06.2035 06.2035 07.2038 07.2038 - -
108 897 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen Interim GS Interim 2033 33 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
109 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanierung 2036 33 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
110 898 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen Sporthalle SH Sanierung 2036 33 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
111 899 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule Interim OS Interim 2033 34 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
112 808 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS Sanierung 2036 34 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
113 900 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule 
Sporthalle SH Sanierung 2036 34 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
114 574 Katzmannstraße (o. HNr.) Schule an der Katzmannstraße AS Neubau 2028 35 A 12.2024 01.2025 11.2026 11.2026 06.2028 06.2028 VIII-DS-00336 VIII-DS-00336
115 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung 2028 35 B 01.2021 06.2034 03.2024 06.2027 08.2028 07.2030 VII-DS-01933-
DS-03 -
116 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau 2030 35 B 01.2021 01.2027 01.2028 06.2029 09.2030 07.2032 VII-DS-01933 -
117 902 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Sanierung 2035 35 C 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2035 07.2035 - -
118 901 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linné-Schule GS Sanierung 2035 35 C 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2035 07.2035 - -
119 903 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linné-Schule / 
Lindenhofschule Sporthalle SH Sanierung 2034 35 C 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
120 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 2038 35 D 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2038 07.2038 - -
121 904 Anhalter Straße 1 33. Schule Sporthalle SH Sanierung 2038 35 D 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2038 07.2038 - -
122 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Sanierung 2040 35 E 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
123 905 Virchowstraße 4/6 35. Schule Sporthalle SH Sanierung 2040 35 E 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
124 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung 2025 36 A 01.2023 12.2023 08.2024 09.2024 02.2025 04.2025 VII-DS-07895 VII-DS-09764
125 805 Bästleinstraße 14 20. Schule Sporthalle SH Neubau 2036 36 B 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2036 07.2036 - -
126 906 Bästleinstraße 14 20. Schule Interim OS Interim 2033 36 C 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
127 815 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung 2036 36 D 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
128 907 Rödelstraße 6 Schule am Auwald Interim GS Interim 2033 37 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
129 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung 2036 37 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
130 820 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanierung 2026 38 A 01.2023 02.2025 09.2025 11.2025 09.2026 11.2026 VII-DS-07893 -
Stand: 28.04.2025
09:27 Uhr 5/8
10 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
131 908 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Interim 2036 38 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
132 279 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanierung 2036 38 C 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
133 909 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule Interim FÖS Interim 2032 39 A 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2032 07.2032 - -
134 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung 2035 39 B 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
135 933 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Friesenstraße Vorinterim GY Umnutzung 40 A - -
136 911 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sanierung 2035 40 B 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
137 553 Hans-Driesch-Straße 41 Regine-Heinicke-Schule GS Sanierung 40 C - -
138 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule an der Phillip-Reis-Straße AS Neubau 2038 40 D 06.2034 06.2036 06.2037 06.2037 07.2038 07.2038 - -
139 910 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule an der Phillip-Reis-Straße 
Sporthalle SH Neubau 2038 40 D 06.2034 06.2036 06.2037 06.2037 07.2038 07.2038 - -
140 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Sanierung 2040 40 E 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
141 912 Leipziger Straße (o. HNr.) Heinrich-Pestalozzi-Schule Interim OS Interim 2027 41 A 06.2024 06.2025 06.2026 06.2026 07.2027 07.2027 - -
142 883 Pestalozzistraße 39/41 Heinrich-Pestalozzi-Schule OS Sanierung 2031 41 B 11.2024 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
143 928 Standort offen Interim Johannes-Kepler-Schule 
56. Schule  Martin-Herrmann- AS Interim 2032 42 A 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
144 869 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher Sporthalle SH Sanierung 2029 42 AA 03.2023 10.2025 09.2026 09.2030 08.2029 06.2033 VII-DS-08026 -
145 19 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher GMS Sanierung 2029 42 B 03.2023 10.2025 09.2026 09.2030 08.2029 06.2033 VII-DS-08026 -
146 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanierung 2036 42 C 06.2029 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
147 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung 2039 42 D 06.2032 06.2035 06.2036 06.2036 07.2039 07.2039 - -
148 168 Dieskaustraße 233 56. Schule Sporthalle SH Neubau 2039 42 D 06.2032 06.2035 06.2036 06.2036 07.2039 07.2039 - -
149 391 Andromedaweg 25 Schule Andromedaweg FÖS Sanierung 2029 x 07.2023 01.2026 05.2027 05.2027 11.2029 11.2029 VII-DS-08512 -
150 174 Lumumbastraße 4 Schule Lumumbastraße FÖS Sanierung 2030 x 12.2024 06.2025 06.2027 06.2027 07.2030 07.2030 - -
151 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Neubau 2035 x 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 07.2035 07.2035 - -
152 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule Nordanlage GS Neubau 2033 x 06.2026 11.2029 11.2030 11.2030 11.2033 11.2033 - -
153 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau 2031 x 10.2024 11.2027 11.2028 11.2028 11.2031 11.2031 - -
154 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln GS Neubau 2031 x 08.2024 06.2027 12.2028 12.2028 07.2031 07.2031 VII-DS-10439 -
155 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehbacher Straße GS Neubau 2040 x 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
156 248 Seumestraße 93 60. Schule GS Sanierung 2035 x 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2035 07.2035 - -
Stand: 28.04.2025
09:27 Uhr 6/8
11 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
157 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Sanierung 2031 x 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
158 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY Sanierung 2028 x 11.2022 02.2026 01.2026 07.2027 12.2028 07.2030 VII-DS-07444 -
159 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung 2025 x 06.2018 07.2021 04.2022 05.2022 02.2025 07.2026 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
160 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule GY Erweiterung 2025 x 01.2023 12.2023 09.2024 09.2024 02.2025 04.2025 VII-DS-07895 VII-DS-09763
161 934 Hohe Straße 19 Hort HO Neubau 2027 x 06.2022 08.2024 04.2025 12.2026 03.2027 09.2028 VII-DS-07088 -
162 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule Kolmstraße OS Neubau 2028 x 12.2022 11.2024 08.2025 01.2027 07.2028 11.2029 VII-DS-07446 -
163 949 Schleußiger Weg 1 Schulbiologiezentrum SG Sanierung 2036 x 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
164 914 Am Sportforum (o. HNr.) Schule Nordanlage Sporthalle SH Neubau 2033 x 06.2026 11.2029 11.2030 11.2030 11.2033 11.2033 - -
165 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz Sporthalle SH Neubau 2035 x 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
166 916 Dachsstraße 5 Gustav-Hertz-Schule Sporthalle SH Neubau 2034 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
167 875 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladebahnhof 
Sporthalle SH Neubau 2035 x 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 07.2035 07.2035 - -
168 919 Erich-Zeigner-Allee 24-26 Erich-Zeigner-Schule Sporthalle SH Sanierung 2034 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
169 878 Friesenstraße 6 Schule an der Friesenstraße 
Sporthalle SH Sanierung 2028 x 11.2022 02.2026 01.2026 07.2027 12.2028 07.2030 VII-DS-07444 -
170 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle SH Sanierung 2025 x 09.2022 04.2024 04.2024 05.2025 07.2025 - § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
171 797 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle 
Neubau SH Neubau 2032 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
172 913 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost 
Sporthalle SH Neubau 2031 x 10.2024 11.2027 11.2028 11.2028 11.2031 11.2031 - -
173 920 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2036 x 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
174 915 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln 
Sporthalle SH Neubau 2031 x 08.2024 06.2027 12.2028 12.2028 07.2031 07.2031 VII-DS-10439 -
175 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule Sporthalle SH Neubau 2035 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
176 108 Höltystraße 51 Schule Höltystraße Sporthalle SH Neubau 2025 x 07.2020 10.2022 06.2023 06.2023 06.2025 09.2025 VI-DS-03932-
NF-02 VII-DS-07447
177 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule Kolmstraße Sporthalle SH Neubau 2028 x 12.2022 11.2024 08.2025 01.2027 07.2028 11.2029 VII-DS-07446 -
178 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau 2025 x 10.2019 03.2022 01.2023 12.2022 08.2025 08.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06738-
DS-02
179 310 Lidicéstraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2025 x 10.2019 03.2022 10.2022 12.2022 01.2025 02.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06740-
DS-02
180 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2024 x 09.2019 03.2019 10.2021 02.2021 08.2024 08.2024 VI-DS-03932-
NF-02
VII-DS-01825-
DS-04
181 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Sporthalle SH Neubau 2036 x 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
182 927 Neptunweg 31 Kay-Espenhayn-Schule Sportraum SH Interim 2025 x 04.2024 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 - VII-DS-10079
Stand: 28.04.2025
09:27 Uhr 7/8
12 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
183 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle SH Neubau 2027 x 06.2024 06.2024 11.2025 11.2025 06.2027 12.2027 VII-DS-10129 VII-DS-10129
184 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau 2025 x 01.2021 05.2023 09.2024 09.2024 12.2025 12.2025 VII-DS-06741 VII-DS-09745
185 917 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehbacher Straße 
Sporthalle SH Neubau 2040 x 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
186 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule Sporthalle SH Neubau 2030 x 04.2024 02.2027 05.2028 05.2028 10.2030 10.2030 VII-DS-09370-
NF-02 -
187 930 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf GY Sanierung 2025 09.2024 06.2025 06.2025 08.2025 08.2025 - VII-DS-10540
188 616 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS Sanierung 2026 11.2024 10.2025 10.2025 12.2026 12.2026 - VII-DS-10734
Legende:
Auslagerungsschule
Berufsschulzentrum
Förderschule
Gemeinschaftsschule
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
3
2
1
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können beschult 
werden
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
Stand: 28.04.2025
09:27 Uhr 8/8
13 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht
Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neubau 2027 1 A 03.2023 01.2025 09.2025 08.2026 07.2027 04.2028 VII-DS-00736-
DS-01 -
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung 2028 1 B 07.2023 10.2025 12.2026 12.2028 06.2028 06.2030 VII-DS-08511 -
3 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita Sanierung 2032 1 C 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
4 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierung 2033 1 D 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2033 07.2033 - -
5 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung 2034 1 E 06.2030 06.2030 06.2031 06.2031 07.2034 07.2034 - -
6 821 Bertold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung 2034 1 F 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
7 468 Hermann-Liebmann-Straße 
99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung 2034 1 G 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
8 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung 2034 1 H 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
9 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau 2025 3 A 10.2022 04.2024 08.2024 06.2027 11.2025 07.2028 VII-DS-07518 -
10 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung 2031 3 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2031 07.2031 - -
11 225 Wiesenstraße 18-20 Kita "Kleine Entdecker" Kita Sanierung 2033 3 C 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2033 07.2033 - -
12 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanierung 2035 3 E 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 07.2035 07.2035 - -
13 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neubau 2024 4 A 02.2021 06.2022 06.2023 09.2023 12.2024 01.2025 VII-DS-02416 VII-DS-07894-
DS-01
14 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 5 A 10.2023 04.2026 01.2026 06.2028 12.2027 07.2030 VII-DS-08971 -
15 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau 2026 6 A 03.2021 01.2024 12.2024 11.2024 06.2026 06.2026 VII-DS-01311 VII-DS-10030
16 626 Robert-Koch-Straße (o. HNr) Kindertageseinrichtung Interim Kita Interim 2029 7 A 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 07.2029 07.2029 - -
17 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2032 7 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
18 479 Rathenaustraße 21 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2034 7 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
19 840 Schröderstraße 1 Kita "Burghausen" Kita Sanierung 2034 7 D 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
20 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-
Straße 5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung 2036 7 E 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2036 07.2036 - -
21 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung 2033 8 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2033 07.2033 - -
22 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" Kita Sanierung 2035 8 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
23 771 Yorckstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung 2033 8 D 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
24 767 Hannoversche Straße 50 Kita "Entdeckerland" Kita Sanierung 2036 8 E 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2036 07.2036 - -
25 768 Hannoversche Straße 52 Kita "Riesen- und Zwergenland" Kita Sanierung 2036 8 E 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2036 07.2036 - -
26 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2027 9 A 06.2022 08.2024 04.2025 12.2026 03.2027 09.2028 VII-DS-07088 -
Stand: 28.04.2025
09:28 Uhr 1/4
14 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht
Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
27 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2027 9 AA 06.2022 08.2024 04.2025 12.2026 03.2027 09.2028 VII-DS-07088 -
28 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung 2025 10 A 07.2022 07.2023 07.2023 05.2025 05.2025 - VII-DS-07384-
DS-04
29 921 Tarostraße 9 Kita "Kleiner Muck" Kita Neubau 2030 10 A 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 07.2030 07.2030 - -
30 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung 2024 10 AA 05.2022 11.2022 06.2023 07.2024 05.2025 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
31 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sanierung 2034 11 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
32 764 Kurt-Tucholsky-Straße 10-12 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2034 11 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
33 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung 2035 11 C 06.2031 06.2033 06.2034 06.2034 07.2035 07.2035 - -
34 482 Seidelstraße 1-3 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2038 11 D 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 07.2038 07.2038 - -
35 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sanierung 2034 11 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
36 350 Reichpietschstraße 16 Kita Reichpietschstraße Kita Neubau 2024 13 A 01.2019 12.2020 10.2022 12.2022 09.2024 10.2024 VI-DS-06749 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
37 488 Täubchenweg 30 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2034 13 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
38 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikusse" Kita Sanierung 2034 13 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
39 262 Neue Leipziger Straße 37-
37a
Kindertageseinrichtung 
Auslagerungsobjekt Kita Sanierung 2033 15 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
40 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sanierung 2034 15 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
41 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanierung 2034 15 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
42 830 Königsteinstraße 72 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2037 15 D 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
43 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" Kita Sanierung 2039 15 E 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2039 07.2039 - -
44 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 12.1 A 07.2023 06.2025 12.2025 12.2025 12.2027 12.2027 VII-DS-08599 -
45 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 12.1 A 07.2023 06.2025 12.2025 12.2025 12.2027 12.2027 VII-DS-08599 -
46 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung 2034 12.1 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
47 457 Alte Straße 2 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2035 12.1 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
48 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2026 12.2 A 04.2019 05.2020 03.2025 11.2024 10.2026 03.2027 VI-DS-06977 VII-DS-02747-
DS-01
49 472 Kunzestraße 4 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2032 12.2 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
50 473 Kunzestraße 6 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2032 12.2 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
51 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2024 x 07.2019 08.2021 03.2023 06.2023 12.2024 02.2026 VI-DS-08129 VII-DS-07383
52 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2025 x 01.2018 03.2019 03.2023 10.2023 09.2025 09.2025 VI-DS-04973-
NF-01
VII-DS-06522-
DS-03
Stand: 28.04.2025
09:28 Uhr 2/4
15 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht
Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
53 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2027 x 12.2022 04.2025 12.2025 12.2027 11.2027 11.2029 VII-DS-07635 -
54 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung 2036 x 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2036 07.2036 - -
55 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" Kita Sanierung 2038 x 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2038 07.2038 - -
56 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2037 x 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 06.2037 06.2037 - -
57 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sanierung 2034 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
58 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau 2030 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 07.2030 07.2030 - -
59 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau 2027 x 12.2022 04.2025 12.2025 12.2027 11.2027 11.2029 VII-DS-07635 -
60 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2027 x 12.2022 04.2025 12.2025 12.2027 11.2027 11.2029 VII-DS-07635 -
61 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neubau 2024 x 08.2019 03.2021 09.2022 01.2023 04.2024 07.2024 VI-DS-08275 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
62 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2025 x 09.2018 05.2022 11.2022 11.2022 07.2025 07.2025 VI-DS-04085-
NF-01
VII-DS-06714-
DS-02
63 947 Richard-Lehmann-Straße 28-
30 Kita "Känguru Leipzig" Kita Neubau 2036 x 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2036 07.2036 - -
64 772 Wurzner Straße 122 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2034 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
65 931 Ziegelstraße (o. HNr.) Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2033 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
66 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung 2033 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.2033 06.2033 - -
67 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sanierung 2028 x 12.2023 09.2026 08.2025 07.2028 08.2028 05.2031 VII-DS-01933-
DS-03 -
68 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Neubau 2034 x 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 07.2034 07.2034 - -
69 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanierung 2033 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
70 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistrale" OFT Sanierung 2035 x 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2035 07.2035 - -
71 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OFT Neubau 2031 x 04.2024 05.2027 10.2028 10.2028 10.2031 10.2031 VII-DS-08973-
NF-01 -
72 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung 2024 x 01.2021 01.2022 04.2023 04.2023 10.2024 03.2025 VII-DS-01665 VII-DS-06715-
DS-03
Stand: 28.04.2025
09:28 Uhr 3/4
16 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht
Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Legende:
Jugendhilfeeinrichtung
Kindertageseinrichtung
Offener Freizeittreff
3
2
1
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können beschult 
werden
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
Stand: 28.04.2025
09:28 Uhr 4/4
17 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
01.04.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
1 670 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule an der Witzlebenstraße AS Interim    23.512.150 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   23.512.150 € 100,00%
2 868 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule an der Witzlebenstraße 
Sporthalle SH Neubau    12.921.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   12.921.800 € 100,00%
3 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sanierung    16.725.239 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   16.725.239 € 100,00%
4 885 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule Sporthalle SH Neubau      7.845.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     7.845.000 € 100,00%
5 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanierung    25.486.243 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.486.243 € 100,00%
6 873 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule 
Sporthalle SH Sanierung    13.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   13.000.000 € 100,00%
7 665 Elsbethstraße 2 Friedrich-Schiller-Schule GY Sanierung    32.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   32.000.000 € 100,00%
8 171 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule 
Sporthalle SH Neubau    13.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   13.000.000 € 100,00%
9 886 Hannoversche Straße 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-
Schule FÖS Sanierung    23.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   23.000.000 € 100,00%
10 887 Hannoversche Straße 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-
Schule Sporthalle SH Sanierung      9.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     9.000.000 € 100,00%
11 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterung    18.382.200 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           18.296 €                      - €   18.382.200 € 100,00%
12 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule Interim GY Interim      4.575.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.575.000 € 100,00%
13 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung    22.288.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           18.296 €                      - €   22.288.400 € 100,00%
14 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher GS Neubau    43.211.000 €        36.011.000 €      7.200.000 € 19,99%    40.011.000 €    42.011.000 €    43.211.000 €                      - €    33.598.929 €    11.032.698 €   32.178.302 € 74,47%
15 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher Sporthalle SH Neubau  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196 s. ID196
16 75 Martin-Herrmann-Straße 1 weiterführende Schule OS Bestand      2.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.500.000 € 100,00%
17 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung    25.349.130 €        13.000.000 €    12.349.130 € 94,99%    25.349.130 €                      - €                      - €                      - €      7.448.899 €    11.186.326 €   14.162.804 € 55,87%
18 601 Paul-Gruner-Straße 50 weiterführende Schule OS Bestand                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
19 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule an der Paul-Gruner-Straße GS Sanierung    26.840.000 €                         - €                      - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   26.840.000 € 
20 556 Hohe Straße 45 Schule am Floßplatz GS Sanierung    25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
21 699 Klettenstraße 43 Schule an der Klettenstraße GS Neubau    16.100.000 €        13.403.000 €      2.697.000 € 20,12%    16.100.000 €                      - €                      - €                      - €    15.600.190 €                      - €   16.100.000 € 100,00%
22 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung    29.170.000 €        29.170.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      1.179.887 €    14.950.000 €   14.220.000 € 48,75%
23 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanierung    18.750.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   18.750.000 € 100,00%
24 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung    19.050.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   19.050.000 € 100,00%
25 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung      9.563.000 €          8.309.000 €      1.254.000 € 15,09%      9.563.000 €                      - €                      - €                      - €      9.397.835 €      2.983.206 €     6.579.794 € 68,80%
26 816 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Sanierung    25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
Stand: 28.04.2025
09:29 Uhr 1/8
18 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
01.04.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
27 703 Hainbuchenstraße 13 Schule Hainbuchenstraße 
Sporthalle SH Neubau    11.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   11.000.000 € 100,00%
28 95 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße GS Neubau    30.194.200 €        29.807.300 €         386.900 € 1,30%    30.194.200 €                      - €                      - €                      - €      8.161.014 €    20.032.232 €   10.161.968 € 33,66%
29 879 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße 
Sporthalle SH Neubau  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95 s. ID95
30 68 Rosenowstraße 60 Robert-Blum-Schule Haus 2 BSZ Sanierung    23.447.600 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           50.838 €                      - €   23.447.600 € 100,00%
31 867 Rosenowstraße 60 Robert-Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung      6.057.800 €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.057.800 € 100,00%
32 72 Kohlgartenstraße 58 Henriette-Goldschmidt-Schule BSZ Sanierung    29.360.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   29.360.000 € 100,00%
33 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule Karlsruher Straße GS Neubau    29.943.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      2.500.000 €      9.735.082 €   20.208.618 € 67,49%
34 870 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule Karlsruher Straße 
Sporthalle SH Neubau  s. ID306                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID306  s. ID306  s. ID306  s. ID306 
35 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neubau    59.927.430 €        59.927.430 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €    29.987.301 €    14.571.360 €   45.356.070 € 75,68%
36 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle SH Neubau  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139 s. ID139
37 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Sanierung      2.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.500.000 € 100,00%
38 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Sporthalle SH Sanierung      2.122.332 €          2.122.332 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         492.235 €         620.196 €     1.502.136 € 70,78%
39 889 Georg-Maurer-Straße 25 Schule an der Georg-Maurer-
Straße AS Neubau    30.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   30.000.000 € 100,00%
40 935 Georg-Maurer-Straße 25 Schule an der Georg-Maurer-
Straße Sporthalle SH Neubau  s. ID889                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €  s. ID889  s. ID889 
41 874 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule GS Sanierung      3.650.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.650.000 € 100,00%
42 890 Wincklerstraße 5 Ernst-Zinna-Schule FÖS Sanierung  s. ID552                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €  s. ID552  s. ID552 
43 552 Wincklerstraße 3 8. Schule GS Sanierung      2.200.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.200.000 € 100,00%
44 891 Gersterstraße 9-9a 9. Schule GS Sanierung    17.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   17.000.000 € 100,00%
45 159 Volksgartenstraße 16a Schule Volksgartenstraße GS Sanierung    14.605.194 €        14.605.194 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      5.986.047 €      7.966.234 €     6.638.960 € 45,46%
46 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sanierung    14.177.062 €        14.177.062 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         529.077 €      5.226.672 €     8.950.390 € 63,13%
47 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau    15.952.100 €        15.952.100 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         633.570 €      8.901.700 €     7.050.400 € 44,20%
48 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung    15.420.155 €        12.386.000 €      3.034.155 € 24,50%    13.186.000 €    14.488.000 €    15.170.155 €    15.420.155 €         250.000 €    12.283.496 €      6.804.412 €     8.615.743 € 55,87%
49 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sanierung      3.068.300 €          3.068.300 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         253.031 €                      - €     3.068.300 € 100,00%
50 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung    19.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   19.000.000 € 100,00%
51 506 Konradstraße 67 16. Schule OS Sanierung    28.800.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   28.800.000 € 100,00%
52 791 Rudolphstraße (o. HNr.) Anna-Magdalena-Bach-Schule 
Interim GS Interim      6.700.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.700.000 € 100,00%
Stand: 28.04.2025
09:29 Uhr 2/8
19 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
01.04.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
53 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanierung    30.175.397 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      2.280.000 €   27.895.397 € 92,44%
54 305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule Uranusstraße GMS Neubau    50.900.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      6.840.000 €   44.060.000 € 86,56%
55 871 Uranusstraße / Saturnstraße Schule Uranusstraße Sporthalle SH Neubau    13.800.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   13.800.000 € 100,00%
56 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung    10.050.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   10.050.000 € 100,00%
57 792 Lindennaundorfer Weg (o. 
HNr.) Kurt-Biedermann-Schule Interim FÖS Interim      4.744.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         152.000 €                      - €     4.744.400 € 100,00%
58 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanierung    32.386.940 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           87.842 €                      - €   32.386.940 € 100,00%
59 314 Garskestraße 21 90. Schule GS Sanierung    16.400.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   16.400.000 € 100,00%
60 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Schule Hans-Beimler-Straße GS Neubau    32.303.740 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      2.118.000 €      8.250.833 €   24.052.907 € 74,46%
61 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.)
Schule Hans-Beimler-Straße 
Sporthalle SH Neubau  s. ID491                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID491  s. ID491  s. ID491  s. ID491 
62 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld-
Sporthalle SH Neubau    28.542.400 €        23.012.400 €      5.530.000 € 24,03%    25.255.400 €    28.542.400 €                      - €                      - €    20.093.002 €      5.190.000 €   23.352.400 € 81,82%
63 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau    86.787.700 €        86.787.700 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €    21.996.142 €    24.958.000 €   61.829.700 € 71,24%
64 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld-
Sporthalle SH Neubau  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749 s. ID749
65 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung    27.681.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         530.958 €                      - €   27.681.000 € 100,00%
66 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung      3.419.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           18.437 €                      - €     3.419.000 € 100,00%
67 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung      4.484.800 €          3.727.700 €         757.100 € 20,31%      4.484.800 €                      - €                      - €                      - €      4.256.100 €         201.400 €     4.283.400 € 95,51%
68 551 Franzosenallee 21 Schule Zweenfurther Straße 
Vorinterim FÖS Interim         881.850 €             881.850 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €           34.449 €                      - €        881.850 € 100,00%
69 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther 
Straße FÖS Sanierung    28.551.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         211.422 €                      - €   28.551.400 € 100,00%
70 918 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther 
Straße Sporthalle SH Sanierung  s. ID799                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           10.172 €                      - €  s. ID799  s. ID799 
71 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule Interim GS Interim      3.898.000 €          3.898.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         733.980 €                      - €     3.898.000 € 100,00%
72 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung    19.818.050 €        19.818.050 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      1.195.274 €      9.604.800 €   10.213.250 € 51,54%
73 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 
Sporthalle SH Neubau      6.173.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.173.000 € 100,00%
74 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Interim GY Interim      2.235.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           82.205 €                      - €     2.235.000 € 100,00%
75 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 1 GY Sanierung    26.226.900 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      1.283.301 €                      - €   26.226.900 € 100,00%
76 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 2 GY Sanierung      2.898.600 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID510                      - €     2.898.600 € 100,00%
77 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Sporthalle SH Neubau    38.080.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   38.080.000 € 100,00%
78 753 Mockauer Straße (o. HNr.) 205. Schule OS Neubau    43.130.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   43.130.000 € 100,00%
Stand: 28.04.2025
09:29 Uhr 3/8
20 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
01.04.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
79 892 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 GS Sanierung    25.000.000 €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
80 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf Interim GY Interim      5.675.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.675.000 € 100,00%
81 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
Außenstelle GY Sanierung    34.841.588 €                         - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   34.841.588 € 100,00%
82 795 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule Interim GS Interim      3.450.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.450.000 € 100,00%
83 10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule Haus 2 GS Sanierung    12.624.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   12.624.000 € 100,00%
84 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau      9.822.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         444.000 €                      - €     9.822.000 € 100,00%
85 796 Alexanderstraße (o. HNr.) Thomasschule zu Leipzig 
Sporthalle SH Neubau      5.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.500.000 € 100,00%
86 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße 
Sporthalle SH Neubau      9.800.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     9.800.000 € 100,00%
87 26 Alte Dorfstraße 30 Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim      4.807.050 €          4.807.050 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.807.050 € 100,00%
88 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erweiterung  s. ID674  s. ID674                      - €                      - €                      - €                      - €  s. ID674      6.456.274 € s.ID674 s.ID674
89 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sanierung    20.994.950 €        20.994.950 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      1.036.442 €      3.996.737 €   16.998.213 € 80,96%
90 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf Interim GS Interim      2.267.300 €          2.267.300 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         519.406 €                      - €     2.267.300 € 100,00%
91 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung    10.376.365 €        10.376.365 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         909.423 €                      - €   10.376.365 € 100,00%
92 151 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Sanierung      1.765.860 €          1.765.860 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         183.232 €                      - €     1.765.860 € 100,00%
93 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung    13.870.838 €        13.870.838 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         672.480 €                      - €   13.870.838 € 100,00%
94 865 Röntgenstraße (o. HNr.) 46. Schule Interim GS Interim    16.100.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   16.100.000 € 100,00%
95 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule Sporthalle SH Neubau      7.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     7.000.000 € 100,00%
96 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung    27.440.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   27.440.000 € 100,00%
97 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung    28.450.210 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      9.720.000 €   18.730.210 € 65,84%
98 814 Stuttgarter Allee 5 Rudi-Glöckner-Schule OS Sanierung    16.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   16.000.000 € 100,00%
99 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung    10.900.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   10.900.000 € 100,00%
100 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Sanierung    24.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   24.000.000 € 100,00%
101 893 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule 
Interim GS Interim      4.650.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.650.000 € 100,00%
102 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule GS Sanierung    27.440.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   27.440.000 € 100,00%
103 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule Außenstelle BSZ Sanierung    30.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   30.500.000 € 100,00%
104 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung    18.296.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   18.296.000 € 100,00%
Stand: 28.04.2025
09:29 Uhr 4/8
21 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
01.04.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
105 166 Schulstraße 6 Schule Mölkau Sporthalle SH Sanierung      8.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     8.000.000 € 100,00%
106 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung    12.700.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   12.700.000 € 100,00%
107 896 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung    32.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   32.000.000 € 100,00%
108 897 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen Interim GS Interim      3.437.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.437.000 € 100,00%
109 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanierung    15.460.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   15.460.000 € 100,00%
110 898 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen Sporthalle SH Sanierung      4.892.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.892.000 € 100,00%
111 899 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule Interim OS Interim    15.560.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   15.560.000 € 100,00%
112 808 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS Sanierung    20.918.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   20.918.000 € 100,00%
113 900 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule 
Sporthalle SH Sanierung      5.600.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.600.000 € 100,00%
114 574 Katzmannstraße (o. HNr.) Schule an der Katzmannstraße AS Neubau                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
115 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung    17.503.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      1.259.835 €                      - €   17.503.000 € 100,00%
116 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau      6.545.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.545.000 € 100,00%
117 902 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Sanierung  s. ID901                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €  s. ID901  s. ID901 
118 901 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linné-Schule GS Sanierung    30.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   30.000.000 € 100,00%
119 903 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linné-Schule / 
Lindenhofschule Sporthalle SH Sanierung      6.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.000.000 € 100,00%
120 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung    25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
121 904 Anhalter Straße 1 33. Schule Sporthalle SH Sanierung      5.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.500.000 € 100,00%
122 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Sanierung    35.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   35.000.000 € 100,00%
123 905 Virchowstraße 4/6 35. Schule Sporthalle SH Sanierung      5.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.000.000 € 100,00%
124 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung      3.864.050 €          3.864.050 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      3.757.164 €                      - €     3.864.050 € 100,00%
125 805 Bästleinstraße 14 20. Schule Sporthalle SH Neubau    10.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   10.000.000 € 100,00%
126 906 Bästleinstraße 14 20. Schule Interim OS Interim    10.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   10.000.000 € 100,00%
127 815 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung    15.680.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   15.680.000 € 100,00%
128 907 Rödelstraße 6 Schule am Auwald Interim GS Interim      9.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     9.000.000 € 100,00%
129 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung    27.440.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   27.440.000 € 100,00%
130 820 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanierung      3.600.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         197.526 €                      - €     3.600.000 € 100,00%
Stand: 28.04.2025
09:29 Uhr 5/8
22 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
01.04.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
131 908 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Interim    10.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   10.000.000 € 100,00%
132 279 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanierung    19.950.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   19.950.000 € 100,00%
133 909 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule Interim FÖS Interim      9.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     9.500.000 € 100,00%
134 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung    23.950.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   23.950.000 € 100,00%
135 933 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Friesenstraße Vorinterim GY Umnutzung                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
136 911 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sanierung    26.100.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   26.100.000 € 100,00%
137 553 Hans-Driesch-Straße 41 Regine-Heinicke-Schule GS Sanierung                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
138 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule an der Phillip-Reis-Straße AS Neubau      3.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.500.000 € 100,00%
139 910 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule an der Phillip-Reis-Straße 
Sporthalle SH Neubau      3.445.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.445.000 € 100,00%
140 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Sanierung    36.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   36.000.000 € 100,00%
141 912 Leipziger Straße (o. HNr.) Heinrich-Pestalozzi-Schule Interim OS Interim      5.849.950 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.849.950 € 100,00%
142 883 Pestalozzistraße 39/41 Heinrich-Pestalozzi-Schule OS Sanierung    24.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   24.000.000 € 100,00%
143 928 Standort offen
Interim Johannes-Kepler-Schule 
56. Schule  Martin-Herrmann-
Straße
AS Interim    16.100.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   16.100.000 € 100,00%
144 869 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher Sporthalle SH Sanierung  s. ID19                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID19  s. ID19  s. ID19  s. ID19 
145 19 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher GMS Sanierung    42.422.605 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         602.375 €    19.560.000 €   22.862.605 € 53,89%
146 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanierung    35.553.526 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   35.553.526 € 100,00%
147 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung    32.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   32.000.000 € 100,00%
148 168 Dieskaustraße 233 56. Schule Sporthalle SH Neubau    10.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   10.000.000 € 100,00%
149 391 Andromedaweg 25 Schule Andromedaweg FÖS Sanierung    25.676.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         318.419 €                      - €   25.676.800 € 100,00%
150 174 Lumumbastraße 4 Schule Lumumbastraße FÖS Sanierung    20.680.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   20.680.000 € 100,00%
151 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Neubau    61.400.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   61.400.000 € 100,00%
152 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule Nordanlage GS Neubau    34.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   34.500.000 € 100,00%
153 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau    25.675.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.675.000 € 100,00%
154 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln GS Neubau    38.656.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      6.080.000 €   32.576.400 € 84,27%
155 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehbacher Straße GS Neubau    30.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   30.000.000 € 100,00%
156 248 Seumestraße 93 60. Schule GS Sanierung    14.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   14.000.000 € 100,00%
Stand: 28.04.2025
09:29 Uhr 6/8
23 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
01.04.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
157 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Sanierung    15.630.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      2.280.000 €   13.350.000 € 85,41%
158 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY Sanierung    34.371.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         683.386 €                      - €   34.371.000 € 100,00%
159 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung    40.353.100 €        31.699.200 €      8.653.900 € 27,30%    37.966.100 €    40.353.100 €                      - €                      - €    24.078.634 €    17.558.550 €   22.794.550 € 56,49%
160 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule GY Erweiterung      5.704.650 €          5.704.650 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      5.563.599 €                      - €     5.704.650 € 100,00%
161 934 Hohe Straße 19 Hort HO Neubau      1.682.532 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           98.000 €                      - €     1.682.532 € 100,00%
162 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule Kolmstraße OS Neubau    27.860.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         420.237 €                      - €   27.860.800 € 100,00%
163 949 Schleußiger Weg 1 Schulbiologiezentrum SG Sanierung    20.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   20.000.000 € 100,00%
164 914 Am Sportforum (o. HNr.) Schule Nordanlage Sporthalle SH Neubau    11.820.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   11.820.000 € 100,00%
165 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz Sporthalle SH Neubau      7.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      1.596.000 €     5.404.000 € 77,20%
166 916 Dachsstraße 5 Gustav-Hertz-Schule Sporthalle SH Neubau      7.040.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     7.040.000 € 100,00%
167 875 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladebahnhof 
Sporthalle SH Neubau    16.025.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   16.025.000 € 100,00%
168 919 Erich-Zeigner-Allee 24-26 Erich-Zeigner-Schule Sporthalle SH Sanierung      5.885.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.885.000 € 100,00%
169 878 Friesenstraße 6 Schule an der Friesenstraße 
Sporthalle SH Sanierung  s. ID787                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID787  s. ID787  s. ID787  s. ID787 
170 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle SH Sanierung      1.669.803 €             999.870 €         669.933 € 67,00%      1.372.400 €      1.669.803 €                      - €                      - €         297.403 €         452.450 €         550.081 €     1.119.722 € 67,06%
171 797 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle 
Neubau SH Neubau    10.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   10.000.000 € 100,00%
172 913 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost 
Sporthalle SH Neubau    11.750.000 €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €   11.750.000 € 100,00%
173 920 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule 
Sporthalle SH Neubau      9.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     9.000.000 € 100,00%
174 915 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln 
Sporthalle SH Neubau    10.976.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID29                      - €   10.976.000 € 100,00%
175 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule Sporthalle SH Neubau      7.925.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     7.925.000 € 100,00%
176 108 Höltystraße 51 Schule Höltystraße Sporthalle SH Neubau      8.561.650 €          8.561.650 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      6.198.337 €      4.378.066 €     4.183.584 € 48,86%
177 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule Kolmstraße Sporthalle SH Neubau      9.639.200 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         105.131 €                      - €     9.639.200 € 100,00%
178 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau      9.758.200 €          6.580.900 €      3.177.300 € 48,28%      9.758.200 €                      - €                      - €                      - €      8.918.007 €      3.340.085 €     6.418.115 € 65,77%
179 310 Lidicéstraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau      9.869.400 €          6.581.430 €      3.287.970 € 49,96%      9.869.400 €                      - €                      - €                      - €      9.747.445 €      3.530.769 €     6.338.631 € 64,23%
180 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule 
Sporthalle SH Neubau    10.037.500 €          6.630.000 €      3.407.500 € 51,40%      8.287.500 €    10.037.500 €                      - €                      - €      8.714.958 €      3.722.561 €     6.314.939 € 62,91%
181 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Sporthalle SH Neubau    22.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   22.000.000 € 100,00%
182 927 Neptunweg 31 Kay-Espenhayn-Schule 
Sportraum SH Interim         607.000 €             607.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         326.513 €                      - €        607.000 € 100,00%
Stand: 28.04.2025
09:29 Uhr 7/8
24 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
01.04.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
183 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle SH Neubau    13.800.000 €        13.800.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €                     - €      5.759.800 €     8.040.200 € 58,26%
184 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau      9.202.100 €          9.202.100 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      4.627.913 €      1.155.000 €     8.047.100 € 87,45%
185 917 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehbacher Straße 
Sporthalle SH Neubau      7.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     7.500.000 € 100,00%
186 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule Sporthalle SH Neubau    19.435.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           33.507 €                      - €   19.435.800 € 100,00%
187 930 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf GY Sanierung         877.250 €             877.250 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €           52.307 €                      - €        877.250 € 100,00%
188 616 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS Sanierung         981.900 €             981.900 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €           20.444 €         589.140 €        392.760 € 40,00%
 Summe       540.236.781 €    52.404.888 € 9,70%
     592.641.669 € 
Legende:
Auslagerungsschule
Berufsschulzentrum
Förderschule
Gemeinschaftsschule
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 28.04.2025
09:29 Uhr 8/8
25 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten
Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
01.04.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neubau      9.436.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         500.598 €                      - €     9.436.000 € 100,00%
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung      7.738.827 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           47.377 €                      - €     7.738.827 € 100,00%
3 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita Sanierung      2.439.740 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.439.740 € 100,00%
4 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierung      2.775.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.775.800 € 100,00%
5 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung    11.712.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   11.712.000 € 100,00%
6 821 Bertold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung      2.496.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.496.000 € 100,00%
7 468 Hermann-Liebmann-Straße 
99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung      4.116.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.116.000 € 100,00%
8 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung      8.784.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     8.784.000 € 100,00%
9 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau      5.863.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         465.781 €                      - €     5.863.400 € 100,00%
10 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung      4.722.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.722.700 € 100,00%
11 225 Wiesenstraße 18-20 Kita "Kleine Entdecker" Kita Sanierung      1.603.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     1.603.700 € 100,00%
12 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanierung      7.394.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     7.394.400 € 100,00%
13 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neubau      8.530.700 €          6.859.400 €      1.671.300 € 24,37%      7.859.400 €      8.530.700 €                      - €                      - €         671.300 €      7.481.850 €      2.030.000 €     6.500.700 € 76,20%
14 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      5.385.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.385.800 € 100,00%
15 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau      7.903.985 €          7.903.985 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      1.526.985 €      2.124.872 €     5.779.113 € 73,12%
16 626 Robert-Koch-Straße (o. HNr) Kindertageseinrichtung Interim Kita Interim      4.125.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.125.000 € 100,00%
17 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      6.697.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.697.700 € 100,00%
18 479 Rathenaustraße 21 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      3.756.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.756.000 € 100,00%
19 840 Schröderstraße 1 Kita "Burghausen" Kita Sanierung      1.632.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     1.632.000 € 100,00%
20 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-
Straße 5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung      2.496.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.496.000 € 100,00%
21 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung      7.332.900 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     7.332.900 € 100,00%
22 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" Kita Sanierung      9.139.200 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     9.139.200 € 100,00%
23 771 Yorckstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung      9.649.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     9.649.800 € 100,00%
24 767 Hannoversche Straße 50 Kita "Entdeckerland" Kita Sanierung      6.410.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.410.800 € 100,00%
25 768 Hannoversche Straße 52 Kita "Riesen- und Zwergenland" Kita Sanierung  s. ID767                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €  s. ID767  s. ID767 
26 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau      5.414.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         296.000 €                      - €     5.414.000 € 100,00%
Stand: 28.04.2025
09:41 Uhr 1/4
26 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten
Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
01.04.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
27 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      2.707.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         148.000 €                      - €     2.707.000 € 100,00%
28 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung      5.892.480 €          3.975.870 €      1.916.610 € 48,21%      4.290.600 €      5.892.480 €                      - €                      - €      3.635.079 €                      - €     5.892.480 € 100,00%
29 921 Tarostraße 9 Kita "Kleiner Muck" Kita Neubau      5.886.600 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.886.600 € 100,00%
30 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung      1.687.694 €          1.687.694 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      1.058.640 €                      - €     1.687.694 € 100,00%
31 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sanierung      8.879.900 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     8.879.900 € 100,00%
32 764 Kurt-Tucholsky-Straße 10-12 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      9.132.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     9.132.000 € 100,00%
33 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung      5.330.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.330.000 € 100,00%
34 482 Seidelstraße 1-3 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      3.320.616 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.320.616 € 100,00%
35 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sanierung      6.240.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.240.400 € 100,00%
36 350 Reichpietschstraße 16 Kita Reichpietschstraße Kita Neubau      9.836.722 €          8.586.722 €      1.250.000 € 14,56%      9.836.722 €                      - €                      - €                      - €      8.081.982 €      2.312.500 €     7.524.222 € 76,49%
37 488 Täubchenweg 30 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      2.400.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.400.000 € 100,00%
38 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikusse" Kita Sanierung      3.720.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.720.000 € 100,00%
39 262 Neue Leipziger Straße 37-
37a
Kindertageseinrichtung 
Auslagerungsobjekt Kita Sanierung      6.228.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.228.000 € 100,00%
40 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sanierung      6.924.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.924.000 € 100,00%
41 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanierung      3.744.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.744.000 € 100,00%
42 830 Königsteinstraße 72 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      4.075.968 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.075.968 € 100,00%
43 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" Kita Sanierung      1.600.560 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     1.600.560 € 100,00%
44 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      9.264.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         378.000 €                      - €     9.264.400 € 100,00%
45 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung  s. ID459                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID469                      - €  s. ID469  s. ID469 
46 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung      6.912.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.912.000 € 100,00%
47 457 Alte Straße 2 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      5.760.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.760.000 € 100,00%
48 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtung Kita Neubau      8.829.872 €          8.623.872 €         206.000 € 2,39%      8.829.872 €                      - €                      - €                      - €         459.428 €                      - €     8.829.872 € 100,00%
49 472 Kunzestraße 4 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung    14.525.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   14.525.700 € 100,00%
50 473 Kunzestraße 6 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung  s. ID472                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €  s. ID472  s. ID472 
51 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      7.439.233 €          7.439.233 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      5.275.430 €                      - €     7.439.233 € 100,00%
52 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      6.232.607 €          4.507.407 €      1.725.200 € 38,27%      5.512.607 €      6.232.607 €                      - €                      - €         720.000 €      3.148.224 €                      - €     6.232.607 € 100,00%
Stand: 28.04.2025
09:41 Uhr 2/4
27 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten
Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
01.04.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
53 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      3.460.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         199.000 €                      - €     3.460.000 € 100,00%
54 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung      3.057.600 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.057.600 € 100,00%
55 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" Kita Sanierung      1.700.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     1.700.400 € 100,00%
56 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kindertageseinrichtung Kita Neubau      3.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.000.000 € 100,00%
57 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sanierung      2.832.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.832.000 € 100,00%
58 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau      2.307.600 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.307.600 € 100,00%
59 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau      6.383.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         369.000 €                      - €     6.383.000 € 100,00%
60 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau      3.935.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         228.000 €                      - €     3.935.000 € 100,00%
61 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neubau      9.420.133 €          8.929.180 €         490.953 € 5,50%      9.420.133 €                      - €                      - €                      - €      7.880.442 €      2.002.047 €     7.418.086 € 78,75%
62 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      8.265.295 €          6.605.670 €      1.659.625 € 25,12%      7.145.870 €      7.755.945 €      8.265.295 €                      - €         509.350 €      5.106.131 €      2.191.500 €     6.073.795 € 73,49%
63 947 Richard-Lehmann-Straße 28-
30 Kita "Känguru Leipzig" Kita Neubau    10.152.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   10.152.000 € 100,00%
64 772 Wurzner Straße 122 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      3.096.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.096.000 € 100,00%
65 931 Ziegelstraße (o. HNr.) Kindertageseinrichtung Kita Neubau      3.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.000.000 € 100,00%
66 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung      7.200.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     7.200.000 € 100,00%
67 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sanierung      1.617.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID687                      - €     1.617.000 € 100,00%
68 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Neubau      2.757.960 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.757.960 € 100,00%
69 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanierung      1.600.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     1.600.000 € 100,00%
70 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistrale" OFT Sanierung      1.386.300 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     1.386.300 € 100,00%
71 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OFT Neubau                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 0,00%
72 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung      2.219.508 €          1.584.200 €         635.308 € 40,10%      1.795.846 €      2.219.508 €                      - €                      - €      1.772.741 €         989.333 €     1.230.175 € 55,43%
 Summe         66.703.233 €      9.554.996 € 14,32%
       76.258.229 €  Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 28.04.2025
09:41 Uhr 3/4
28 von 34 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten
Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-00940 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
01.04.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
Legende:
Jugendhilfeeinrichtung
Kindertageseinrichtung
Offener Freizeittreff
Stand: 28.04.2025
09:41 Uhr 4/4
29 von 34 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der Deckungsquelle
1 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung 7.0001792 § 20 VE     2.500.000 7.0002159 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule -
2 95 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße GS Neubau 7.0001640 § 20 VE     2.950.000 7.0002513 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße -
3 95 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße GS Neubau 7.0001640 § 20 VE     2.175.000 7.0002513 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße -
4 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 7.0001645 § 20 VE     2.856.000 7.0002513 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße -
5 35 Uhlandstraße 28 Schule am Adler (Außenstelle) OS Sanierung 7.0001483 § 20 VE        569.700 7.0002517 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranusstraße -
Antrags-
art
 Betrag
(in Euro) Beschlussgrundlage
Sender
Stadt Leipzig
Amt für Schule
ID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Anlage 3a
zu VIII-Ifo-00940  Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 31.03.2025)
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
30 von 34 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
1/4  
 
Anlage 4a 
zu VIII-Ifo-00940 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 1 
100. Schule 
Pfaffensteinstraße 14 
Neubau Sporthalle 
ID TF 861, PSP-Element 7.0002624.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant gebaut werden. Die Gründe resultieren aus: 
Verschiebung durch Umplanung aufgrund Anpassung der Aufgabenstellung von einer 
Zweifeld-Sporthalle zu einer Dreifeld -Sporthalle (VII-DS-10129-ÄÄ-01). Aktuelles Risiko 
aufgrund der erforderlichen Mittelbereitstellung in vorläufiger Haushaltsführung 2025  (derzeit 
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 ff. aufgrund des Änderungsantrages VIII -
HP-10428-ÄA-01 zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026). 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   06/2027 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        12/2027 
Neu prognostizierte Fertigstellung:       keine Änderung 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:          13.800.000 € 
aktuelle Kostenprognose:                                                                            keine Änderung
  
  
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Keine Auswirkung auf Schulnetzplanung da es eine Baumaßnahme ohne Blockfolge ist.  
  
31 von 34 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
2/4  
 
Anlage 4a 
zu VIII-Ifo-00940 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 2 
Paul-Robeson-Schule 
Jungmannstraße 5 
Erweiterung und Sanierung Oberschule, 1. BA und 2. BA 
ID TF 686 und 687, PSP-Element 7.0001059.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Gründe resultieren aus: 
Im Rahmen der Planungsphase änderte sich seitens der Stadt die Strategie für 
Komplexsanierungen. Diese sollen nun im leergezogenen Gebäude erfolgen und die Schüler 
in einem Interim untergebracht werden. Da kein Interim zur Vollauslagerung der Paul -
Robeson-Schule bereitgestellt werden konnte, w urde eine ne ue Umsetzungsstrategie 
untersucht. Das Vorhaben soll zeitnah in Teilauslagerung (Baubeginn 2027/28) durchgeführt 
werden. Es wird davon ausgegangen, dass eine Teilauslagerung, aufgrund der am Standort 
vorhandenen zwei Gebäude, gelingen kann.  Aktuell bestehen Brandschutzauflagen, welche 
kurzfristig umgesetzt werden müssen. Weiterhin sind die sanitären Anlagen in einem sehr 
schlechten Zustand.  Das A mt für Schule hat sich entschlossen, die Brandschutzauflagen 
zeitnah umzusetzen sowie einen der drei Sanitärstränge als vorgezogene Maßnahme zu 
sanieren. Dazu stimmt sich das Amt für Schule mit dem Amt für Gebäudemanagement ab. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß 1. Änderungsplanungsbeschluss: 08/2028 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:                 2030 
Neu prognostizierte Fertigstellung:       keine Änderung 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:                     Baubeschluss offen 
aktuelle Kostenprognose:             Baubeschluss offen 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Keine Auswirkung auf Schulnetzplanung. 
  
32 von 34 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
3/4  
 
Anlage 4a 
zu VIII-Ifo-00940 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 3 
Fritz-Baumgarten-Schule 
Riebeckstraße 50 
Interim Grundschule 
ID TF 793, PSP-Element 7.0002381.700 
 
Aktuelles Risiko aufgrund des  Bearbeitungs- und Freigabeprozesses der Landesdirektion 
Sachsen. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   02/2025 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:            04/2025 
Neu prognostizierte Fertigstellung:       keine Änderung 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:                            3.898.000 € 
aktuelle Kostenprognose:              keine Änderung 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Das Interim ist Voraussetzung  für die Sanierung der Grundschule in der Riebeckstraße 50, 
Fritz-Baumgarten-Schule.  
  
33 von 34 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
4/4  
 
Anlage 4a 
zu VIII-Ifo-00940 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 4 
Schule am Freiladebahnhof 
Delitzscher Straße (o. Hnr.) 
Neubau Gemeinschaftsschule  
ID TF 349, PSP-Element - 
 
Die Grundschule ist abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum 
Freiladebahnhof. Das betreffende Grundstück gehört einem Privatinvestor mit dem 
städtebauliche Vereinbarungen zu zukünftigen Planungen zu treffen sind. 
Eine Fortschreibung der Soll -Termine und Kostenentwicklung kann erst zu gegebener Zeit 
erfolgen. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:  Baubeschluss offen 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        - 
Neu prognostizierte Fertigstellung:        - 
  
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:   Baubeschluss offen  
aktuelle Kostenprognose:        Baubeschluss offen 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Die ungeklärte Bauzeitverschiebung wurde bei der Kapazitätenplanung bei anderen 
Schulformen berücksichtigt. 
 
34 von 34 in Zusammenstellung