Sammelplanungsbeschluss für Schulbauinvestitionen, Planungsmittel im Finanzhaushalt 2017/18 und Bestätigung von außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 78 in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-03932-NF-02
Datum: 2017-04-25
Vorlagenart: Neufassung Beschlussvorlage

Ratsversammlung
Neufassung Nr. VI-DS-03932-NF-02
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule  
Ratsversammlung 17.05.2017 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Sammelplanungsbeschluss für Schulbauinvestitionen, Planungsmittel im 
Finanzhaushalt 2017/18 und Bestätigung von außerplanmäßigen Auszahlungen nach 
§ 78 in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO
Beschlussvorschlag:
1. Der Planungsbeschluss für bauliche Investitionen an 24 Standorten entsprechend Anlage 1 für 
den Schulentwicklungsplan (SEP) 2016 ff wird bis LP 3 HOAI gefasst.
       
2. Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses betragen für die Maßnahmen lfd. Nr.
18, 14-18 und 21-23 6.080.000 € und sind in den PSP-Elementen entsprechend Anlage 1 
veranschlagt.
       
3. Mit der Errichtung der Systembauten für Schulerweiterungen an Grund-, Oberschulen und
Gymnasien wird die LESG GmbH als Geschäftsbesorger beauftragt, dies betrifft die Maßnahmen
lfd. Nr. 9-13 und 19-20 der Anlage 1. Die dafür erforderlichen Mittel zur Vorbereitung in Höhe von
1.180.000 € sind in den PSP-Elementen entsprechend Anlage 1 veranschlagt.
       
4. Die außerplanmäßige Auszahlung nach § 78 in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO für das
Haushaltsjahr 2017  i.H.v. 100.000 € und die außerplanmäßige Auszahlung nach § 79 (1)
SächsGemO für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 180.000 € im PSP-Element
"Zweifeldsporthalle B.-Göring-Str. " (7.0001749.700) wird bestätigt. Die Deckung in 2017 und 2018
i.H.v. insgesamt 280.000 € erfolgt aus dem PSP-Element "Energet. Sanierung Schulgebäude B.-
Göring-Str." (7.0000664.700).
       
5. Die außerplanmäßige Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2018 i.H.v.
330.000 € im PSP-Element "W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan." (7.0001756.700) wird bestätigt.
Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element "W.-Wander-Schule, H1, Brandschutz"
(7.0000962.700).
 
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur 
Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen 2017 2018 7.260.000 diverse
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung 
der Maßnahme zu 
erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat x nein ja,
 
Sachverhalt:
Mit der jetzigen Vorlage soll ein weiterer Planungsvorlauf i.H.v. 7,26 Mio € für laut Schulnetzplanung 
(Vorlage - 157-DS-1-NF-3 vom 20.04.2016) benötigte 24 Neu- und Erweiterungsbauten (mit je einer 
Sammelposition für Raumsysteme in Grundschul- und Oberschulbereich) sowie 
Reaktivierung/Umnutzung von Schulgebäuden geschaffen werden. Es wurden die Anträge A 0160 
und A 0171 berücksichtigt.
Anlagen:
DS-03932 vom 11.04.2017
Anlage 1 zum Sammelbeschluss
1. Aktuelle Situation 
Mit der Beschlussvorlage „Planungsbeschluss sowie Grunderwerb...“ (DS VI - 01854)  wurde der 
für die Investitionen im Jahr 2015 notwendige Planungsvorlauf im Schulhausbau beschrieben und 
die damit verbundenen Finanzierungsbedarfe i.H.v. 7,13 Mio. € über den beschlossenen Doppel-
haushalt 2015/2016 hinaus aufgezeigt. 
Mit der jetzigen Vorlage soll ein weiterer Planungsvorlauf i.H.v. 7,26 Mio. € für laut Schulnetzpla-
nung (Vorlage - 157-DS-1-NF-3 vom 20.04.16) benötigte 24 Neu- und Erweiterungsbauten (mit je 
einer Sammelposition für Raumsysteme in Grundschul- und Oberschulbereich) sowie Reaktivie-
rung/Umnutzung von Schulgebäuden geschaffen werden. Es wurden die Haushaltsanträge A 
0160/17/18 und A 0171/17/18 berücksichtigt. 
2. Begründung des Bedarfes 
Die Stadt Leipzig ist eine dynamisch wachsende Stadt. Die demographische Entwicklung ergibt 
sich aus dem Zuzug junger Familien sowie einer seit Jahren kontinuierlich steigenden Zahl an Ge-
burten. Diese Entwicklung wurde von bisherigen Bevölkerungsprognosen unterschätzt.  Das 
Wachstum der Stadt erfordert eine erhebliche  und schnelle Kapazitätserweiterung der Leipziger 
Schulinfrastruktur. Dies bedeutet den zusätzlichen, kurzfristigen Neubau von Grundschulen, Ober-
schulen und Gymnasien weit über die in der mittelfristigen Haushaltsplanung bereits eingeplanten 
Neubauinvestitionen hinaus. 
Bei einer Reihe von Maßnahmen aus dem SEP 2012 sind aus den unterschiedlichsten Gründen 
teilweise erhebliche zeitliche Verzögerungen aufgetreten und stehen trotz Notwendigkeit gegen-
wärtig noch nicht zur Verfügung. Diese fehlenden Kapazitäten müssen gegenwärtig mit Interims-
maßnahmen kompensiert werden. Diese reichen von der Überbelegung der Schulen bis hin zur 
Errichtung von Erweiterungsbauten in Form von Containern bzw. in Systembauweise. 
Die Möglichkeiten der Überbelegung der Schulen ist fast vollständig ausgeschöpft. So sind z.B. 
die Oberschulen gegenwärtig vollständig ausgelastet. Für die Aufnahme er künftigen 5. Klassen 
2017/18 steht lediglich die Zahl an Klassen zur Verfügung, welche die Schule am Ende des Schul-
jahres 2015/16 verlassen. Das ist bei wachsender Schülerzahl nicht ausreichend. Deshalb werden 
bereits Interimsklassen für künftige OS in der Ratzelstr. und die künftige OS in der Diderotstr. ge-
bildet. Durch die DAZ-Problematik reicht aber auch diese vorzeitige Bildung der Klassen nicht aus. 
Deshalb wurden die „DAZ-Raumsysteme“ für Beginn des Schuljahres 2016/17 in Auftrag gegeben. 
Das führt zu dem Ergebnis, dass weitere DAZ-Klassen gebildet werden und auch erforderliche 
Klassenteilungen in den Bestandsklassen erfolgen können. Jedoch sind diese Möglichkeiten be-
grenzt und verursachen auf langfristiger Sicht zusätzliche Kosten. Eine Optimierung dieser Pro-
zesse wird angestrebt. 
Neben den bereits aus dem SEP 2012 bekannten Maßnahmen ergeben sich aus dem aktuellen 
SEP 2016 eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen. Diese müssen, um bedarfsgerecht eine Nutzung 
zu sichern, in relativ kurzer Zeit umgesetzt werden. Bei den jetzigen Bauvorbereitungs- und Bau-
durchführungszeiten ist dies nicht möglich, so dass sich Zahl der Interimslösungen weiter erhöhen 
wird. 
Seit Ende April 2016 liegt die neue Bevölkerungsvorausberechnung des Amtes für Statistik und 
Wahlen vor. Aus dieser Prognose leiten sich weitere erhebliche Mehrbedarfe gegenüber der SEP 
2016 im schulischen Bereich ab. 
Für Grundschulen ergibt sich aus der Schulentwicklungsplanung 2016 bis 2023 ein Bedarf von 16 
Erweiterungen, Sanierungen und Neubauten für die erforderliche Kapazitäten. Darüber hinaus 
lässt sich aus der Bevölkerungsprognose 2016 ein weiterer Bedarf von acht vierzügigen Grund-
schulen im gleichen Zeitraum ableiten. 
VI-DS-03932 vom 11.04.17 1
Nach dem Schulentwicklungsplan 2016 müssen bis 2026 10 Oberschulen und sieben Gymnasien 
neugebaut, oder nach Sanierungen wieder in Betrieb genommen werden. 
Aus der Bevölkerungsprognose 2016 leitet sich ein weiterer Bedarf von insgesamt sieben 4zügi-
gen Schulen (OS/GY) ab. 
Das bedeutet, dass mindestens insgesamt 45 große investive Maßnahme realisiert werden müs-
sen, mit deren Planung zum größten Teil umgehend zu beginnen ist, um eine bedarfsgerechte 
Fertigstellung noch zu realisieren. 
Schlussfolgerung ist, dass eine enorme Herausforderung bei der Erweiterung der schulischen Ka-
pazitäten durch die Stadt Leipzig bewältigt werden muss, welche unter den jetzigen Rahmenbedin-
gungen der baulichen Vorbereitung und Durchführung Organisationsveränderungen bedürfen. 
3. Forcierung der Planung für die SEP-Maßnahmen 
 
Der Schulhausbau ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Die Finanzierung dieser Schulbauten er-
folgt i.d.R. Über städtische Eigenmittel und über die Einwerbung von Fördermitteln des Freistaates 
Sachsen. Es sind zahlreiche Voraussetzungen für die Antragstellung auf Förderung einer Schul-
bauinvestition gemäß Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur weiteren 
Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen- FöriSIF zu erfüllen. Die Antrag-
stellung muss jeweils bis spätestens 01.September des der Förderung vorangehenden Jahres bei 
der Bewilligungsstelle – im Freistaat Sachsen ist dies die Sächsische Aufbaubank (SAB)- , erfol-
gen. Die Antragsunterlagen müssen die Baumaßnahme in Entwurfsplanungsreife (LP 3 HOAI) be-
schreiben. Für die in dieser Vorlage beschriebenen, zusätzlichen Bauvorhaben zur Schaffung von 
Platzkapazitäten bedarf es daher der überplanmäßigen Bereitstellung von Planungsmitteln zur Si-
cherung der Finanzierung. Bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Fördermittel ist bei ge-
planten Gesamtausgaben von mehr als 100.000 € ein Nachweis der Eigenmittel in Bezug auf die 
Gesamtfinanzierung einer Maßnahme (verbindliche Einordnung in die mittelfristige Haushaltspla-
nung) durch die Vorlage einer befürwortenden gemeindewirtschaftlichen Stellungnahme, für die 
Stadt Leipzig durch die Landesdirektion Sachsen zu erteilen, beizubringen. 
In Analogie zum Schulbauprogramm Kreisfreie Städte 2013/2014 wird in einem beschleunigten 
Verfahren i.S. von Sammelvorlagen der Stadtrat über die Finanzmehrbedarfe für die Planungsvor-
läufe der SEP-Maßnahmen informiert, um somit die jährlich vorgegebene Frist zur Abgabe von 
Förderanträgen optimal zu nutzen. 
Durch das Dezernat Stadtentwicklung und Bau wird auf das umfangreiche und zeitintensive Pla-
nungs- und Bearbeitungsprozedere bei Schulbauten mit Finanzvolumen von über 15 bis 25 Mio. € 
Bausumme hingewiesen. Bei Neubauten wird von der Planung bis zur Fertigstellung ein Zeitraum 
von ca. fünf Jahren veranschlagt, bei Sanierung gehe man von ca. vier Jahren aus. Die Stadt 
Leipzig muss Vergaberegularien, z.B. das Vergaberecht für freiberufliche Leistungen (VgV), ein-
halten. Diese Verfahren beanspruchen i.d.R. vier bis sechs Monate. Erst anschließend können 
Planungen LP 3 HOAI (Entwurfsplanung) beauftragt werden. 
Mit diesem Sammelplanungsbeschluss soll die Planung für 24 Maßnahmen bis zur LP3 in Auftrag 
gegeben werden. Die Planungsmittel dafür sind in den Jahresscheiben 2017 bis 2018 in den Ein-
zel-PSP-Elementen bzw. im PSP-Element Zentrale Planungsmittel gesichert. 
Die Maßnahmen gliedern sich wie folgt: 
• acht Neubauinvestitionen, davon 
– zwei Schulneubauten mit Sporthallenneubau 
– ein Schulneubau 
– fünf Sporthallenneubauten 
VI-DS-03932 vom 11.04.17 2
• dreizehn Erweiterungsbauten, davon 
– acht Systembauten an Schulen - Errichtung über LESG 
• drei Sanierungen, davon 
– eine Reaktivierung eines Schulgebäudes 
4. Planungsmittel für die LP 1-3 nach HOAI für SEP-Maßnahmen mit Finanzbedarfen 
in 2017ff  (Liste s. Anlage )  
1 Grundschulen (3,65 Mio. €) 
Z   weifeldsporthalle B.-Göring-Str., Kostenrahmen 3,2 Mio. €, Planungsmittel 280 T€ bis LP4   Die 
am Standort befindliche Sporthalle KT 60 L (1-Feldhalle), errichtet 1970, muss durch eine 
Zweifeldhalle ersetzt werden. Zur Vorbereitung der Planung einschließlich VgV- 
            Verfahren sind die Mittel bereitzustellen. Die Umwidmung von 100 T€ in 2017 nach 
§ 78 in Anlehnung an § 79(1) SächsGemO sowie von 180 T€ in 2018 nach § 79 (1) Sächs 
GemO aus dem PSP-Element „Energet. Sanierung Schulgebäude B.-Göring-Str.“ 
(7.0000664.700) ist erforderlich. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis 
2020, keine Kapazitätserweiterung – Sicherung des Sportunterrichts 
• W.-Wander-Schule,  Haus 2, Komplexsanierung, Kostenrahmen 5 Mio. €  Planungsmittel   
330 T€ 
Die Schulgebäude wurden 1883 errichtet und stehen unter Denkmalsschutz. Das Haus 1  
erhielt eine brandschutztechnische Ertüchtigung und eine Sanierung der äußeren Hülle bis 
2016. Im Haus 2 sind die oberen Etagen mit Feuchteschäden behaftet und werden nur 
eingeschränkt benutzt. Zur Sicherung des Schulstandorts ist eine Sanierung des Hauses 2 
erforderlich. 
Zur Vorbereitung der Planung einschließlich VgV-Verfahren sind die Mittel bereitzustellen. 
Die Umwidmung von 330 T€ in 2018 nach § 79 (1) Säch sGemO aus dem PSP-Element 
W..-Wander-Schule, H1 Brandschutz  (7.0000962.700) ist erforderlich. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis 
2022, keine Kapazitätserweiterung – Bestandserhalt, während der Baumaßnahme 
Auslagerung erforderlich   
• Zusammenführg .Schule Stahmeln am Standort Windmühlenweg, Kostenrahmen 2 Mio. €,   
 
Planungsmittel 150 T€ 
Entsprechend Schulnetzplan soll perspektivisch der Standort Windmühlenweg durch einen 
Anbau erweitert und der Standort Stahmelner Höhe aufgegeben werden. Zur Vorbereitung 
der Planung sind die Mittel bereitzustellen. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis 
2019, Kapazitätserweiterung um 112 Schülerplätze  
• Umnutzung Tauchaer Str. als Grundschule, Kostenrahmen 4 Mio. €,   
 Planungsmittel   250    T€    
Zur Vorbereitung der Planung einschließlich VgV-Verfahren sind die Mittel bereitzustellen. 
Das bisher durch ein Berufsschulzentrum genutzte Schulgebäude, Plattenbau von 1976, ist 
entsprechend der Nutzung als Grundschule zu saniere n. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis 
2020, Kapazitätserweiterung um 224 Schülerplätze  
VI-DS-03932 vom 11.04.17 3
• Erweiterung Schule Gundorf Kostenrahmen 3,8 Mio. €   , Planungsmittel 230 T€ 
Zur Vorbereitung der Planung einschließlich VgV-Verfahren sind die Mittel bereitzustellen. 
Die Schule erhält eine Turnhalle und wird auf 1,5 Züge erweitert. Grunderwerb zur 
Sicherung Hortfreifläche (Betriebserlaubnis) von ca. 500 m² muss erfolgen; Schule muss 
zwingend während Bauzeit ausgelagert werden. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis 
2021, Kapazitätserweiterung um 56 Schülerplätze, während der Baumaßnahme 
Auslagerung erforderlich.  
• Erweiterung Ch.-Arnold- Schule GS   
, Kostenrahmen 2,3 Mio. €, Planungsmittel 170 T€   
Der Erweiterungsneubau soll barrierefrei errichtet werden. Zur Vorbereitung der Planung 
einschließlich VgV-Verfahren die Mittel bereitzustellen. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis 
2020 , Kapazitätserweiterung um 224 Schülerplätze 
Bis zur Fertigstellung des Anbaus wird ein Interim errichtet, um zwischenzeitlich 
vier Unterrichtsräume zur Verfügung zu stellen. Diese Baumaßnahme wird in einem 
gesonderten Beschluss dargestellt. 
120. Schule, Südwest, 120. Schule - Ersatzneub.mit Hort und 2- Feld-SH Kostenrahmen 
15 Mio. €, Planungsmittel 900 T€   
Die geplante energetische Sanierung des 1968 in Plattenbauweise errichteten 
Schulgebäudes ist auf Grund fehlender Auslagerungmöglichkeiten nicht umsetzbar. Die 
vorgesehene Kapazitätserweiterung mit Mensagebäude ist finanziell nicht gesichert und 
bedarf ebenfalls einer Teilfreilenkung. Aufgrund der ungünstigen Bedingungen wurde nach 
Vorlage einer Machbarkeitsstudie des AGM entschieden, dazu auf einem städtischen 
Grundstück in der Nachbarschaft ein Ersatzneubau für die 120. Schule als vierzügige 
Grundschule Hort und Zweifeldsporthalle entstehen soll. Zur Vorbereitung der Planung ein 
schließlich VgV-Verfahren sind die Mittel bereitzustellen.
Das alte Schulgebäude der 120. Schule steht nach Fertigstellung des Neubaus für einen 
befristeten Zeitraum als Auslagerungsobjekt für zu sanierende Schulen im südwestlichen 
Raum Leipzigs zur Verfügung 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis 
2023, Kapazitätserweiterung um 448 Schülerplätze 
 
• Ernst-Pinkert-Schule, Neubau 2- Feld-SH, 2. BA Freifläche E.-Pinkert-Schule   
, Kostenrah -
men 3,7 Mio. €, Planungsmittel 230 T€  
Die 1895 errichteten Turnhallen mit 140 bzw. 205 m² Nutzfläche sind im Wesentlichen 
unsaniert und genügen nicht mehr den heutigen Sportunterrichtsanforderungen. Zur 
Sicherung des Sportunterrichts ist der Neubau  einer Zweifeldhalle vorgesehen. Zur 
Vorbereitung der Planung einschließlich VgV-Verfahren sind die Mittel 
bereitzustellen. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis 
2020 
 
• Raumsysteme (Systembauten) für Grundschulen an diversen Standorten, Kostenrahmen   
8,8 Mio. €, Planungsmittel 750 T€  
Es sollen Raumerweiterungen von jeweils acht allgemeinen Unterrichtsräumen an der 
A.-Lindgren-Schule, 91. Schule, 172. Schule sowie von jeweils vier allgemeinen 
Unterrichtsräumen an der A.-Kästner-Schule und Schule Rückmarsdorf erfolgen. Die 
Geschäftsbesorgung erfolgt über die LESG 
VI-DS-03932 vom 11.04.17 4
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung bis  2018, Kapazitätserweiterung 
um 896 Schülerplätze 
• G.-Scholl-Schule, Nord/Gohlis, Anbau Mensa/Aula zur Sicherung der Speisenversorgung   
und brandschutztechnische Anpassungen, Kostenrahmen 2,2 Mio. €,  Planungsmittel 
150 T€  
Zur Sicherung der Speisenversorgung wird an der Gebäudesüdseite eine Mensa/Aula an 
gebaut sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung ergänzt. Dabei werden Maßnahmen 
zum Schallschutz berücksichtigt. Zur Vorbereitung der Planung sind die Mittel 
bereitzustellen. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis 
2021, während der Baumaßnahme ist  eine Teilauslagerung erforderlich 
• C.-Arnold-Schule, Engelsdorf, Neubau Zweifeldsporthalle, Kostenrahmen 3,4 Mio. €,   
 
Planungsmittel einschließlich VgV-Verfahren 210 T€ 
Die 1964 errichtete Kleinsporthalle von 260 m² ist in ihrer Kapazität für den Schulsport nicht 
ausreichend und genügt nicht den heutigen Anforderungen. Zur Sicherung des 
Sportunterrichts ist die Errichtung einer Zweifeldhalle erforderlich. Zur Vorbereitung der 
Planung einschließlich VgV-Verfahren sind die Mittel bereitzustellen. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis 
2020 
4.2 Oberschulen (1,98 Mio. €) 
• P .-Robeson-Schule, Brandschutz  und Teilsanierung Kostenrahmen 2,8 Mio. €,    
Planungsmittel einschließlich VgV-Verfahren 200 T€  
Das 1977 in Plattenbauweise errichtete Schulgebäude – Nutzer Grundschule und 
Oberschule - wurde 1995 in der äußeren Hülle energetisch saniert. Nach derm Auszug der 
Grundschule in 2018 ist die Neuordnung des Gebäudes für die Nutzung als Oberschule, 
verbunden mit einer Teilinnensanierung mit brandschutztechnischer Ertüchtigung 
vorgesehen. Zur Vorbereitung der Planung einschließlich VgV-Verfahren sind die Mittel 
bereitzustellen. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis 
2021 
• Schule am Weißeplatz,   
Neubau Zweifeldsporthalle, Kostenrahmen 3,3 Mio. €,   
Planungsmittel einschließlich VgV-Verfahren 250 T€ 
Der reaktivierte Schulstandort am Weißeplatz muss zur Sicherung des Sportunterrichts 
um eine Zweifeldhalle erweitert werden. Zur Vorbereitung der Planung einschließlich VgV- 
Verfahren sind die Mittel bereitzustellen. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis 
2021 
• Schule Wiederitzsch Neubau einer 5-zügigen Oberschule im Planungsraum Nord zzgl. ei   
-   
ner Dreifeldsporthalle;   Kostenrahmen 17 Mio. €, Planungsmittel einschließlich VgV-Verfah   -   
ren 990 T€ 
Das Schulgebäude Schule Wiederitzsch, Zur Schule 11, erbaut 1913 mit Anbau von 1980, 
wird von Grund- und Oberschule  genutzt. Entsprechend Schulnetzplan ist der Auszug der 
Oberschule und damit die alleinige Nutzung des jetzigen Standorts durch die Grundschule 
geplant. Zur Vorbereitung der Planung einschließlich VgV-Verfahren sind die Mittel bereit 
zustellen. 
VI-DS-03932 vom 11.04.17 5
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis  
2023, Kapazitätserweiterung um 840 Schülerplätze 
• Raumsysteme (Systembauten) für Oberschulen an diversen Standorten, Kostenrahmen   
3,3 Mio. €, Planungsmittel 260 T€  
Es sollen Raumerweiterungen von jeweils sechs allgemeinen Unterrichtsräumen an der 
35. Schule und A.-v.-Wiedebach-Schule erfolgen 
Die Geschäftsbesorgung erfolgt über die LESG 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung bis  2018, Kapazitätserweiterung 
um 336 Schülerplätze 
• OS Höltystraße,   
Neubau Zweifeldsporthalle, Kostenrahmen 3,3 Mio. €,   
Planungsmittel einschließlich VgV-Verfahren 280 T€ 
Der zu reaktiviernde Schulstandort Höltystraße muss zur Sicherung des Sportunterrichts 
um eine Zweifeldhalle erweitert werden. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis  
2020 
4.3. Gymnasien (1,71 Mio. €) 
• Neuer Schulstandort im Planungsraum Innerer Osten (Ihmelsstr.) Gym   
Kostenrahmen 21 Mio. €, Planungsmittel einschließlich VgV-Verfahren 1,14 Mio. € 
Die Maßahme ist Bestandteil des Integrativen Gesamtkonzepts Quartiersschule 
Leipziger Osten, 2. Bauabschnitt (1. Bauabschnitt 4-zügige Oberschule am Standort 
Ihmelsstraße 14 mit Komplexsanierung, Erweiterungsneubau sowie Neubau einer 
Sporthalle mit insgesamt sechs Feldern - Vorlage – DS-00108/14-001-DS-01 
Ergänzungsbeschluss derzeit im Geschäftsgang ) im Ergebnis des Städtebauliches 
Verfahrens Standort Ihmelsstraße: Quartiersschule L eipziger Osten mit Oberschule und 
Gymnasium 
. Zur Vorbereitung der Planung einschließlich VgV- Ve rfahren sind die Mittel bereitzustellen. 
Die Bereitstellung eines geeignetenGrundstücks ist erforderlich. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis  
2023, Kapazitätserweiterung um 896 Schülerplätze 
 
• Robert-Schumann-Schule, Altwest-Lindenau, Erweiterung Neubau Mensa und Sporthalle,    
Kostenrahmen 6 Mio. €, Planungsmittel einschließlich VgV-Verfahren sind 400 T€ 
Das 1907 errichtete und 1996 errichtete Schulgebäude mit einer Turnhalle von 260 m² soll 
durch einen Erweiterungsbau mit Unterrichtsräumen und einer 2-Feldhalle erweitert 
werden. 
Zur Vorbereitung der Planung einschließlich VgV- Ver fahren sind die Mittel bereitzustellen. 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung mit Fördermittelbereitstellung bis  
2022, Kapazitätserweiterung um 112 Schülerplätze 
 
• Raumsystem (Systembau) für J.-Kepler-Schule, Kostenrahmen 2,2 Mio. €, Planungsmittel   
170 T€  
Es soll ein  Raumerweiterung von  acht allgemeinen Unterrichtsräumen 
Die Geschäftsbesorgung erfolgt über die LESG 
Realisierungszeitraum in Abhängigkeit der Finanzierung bis  2018, Kapazitätserweiterung 
um 224 Schülerplätze 
VI-DS-03932 vom 11.04.17 6
 Anlage 1 zum Sammelplanungsbeschluss - Planungsmittel bis LP 3 für Vorbereitung von Baumaßnahmen 2017/18 - Stand 07.03.17 
Bezeichnung der Maßnahme A 0171 A 0160 
Kapazitätser- 
weiterungen 
Alle Werte in EUR  BB/GB Summe JS 2017 JS 2018 
7.0001104   
2017 
7.0001104    
2018 Schülerplätze 
1 14 70001749 Zweifeldsporthalle B.-Göring-Str. 3.200.000 280.000 100.000 180.000 Planung bis LP4 
2 8 7.0001756 W.-Wander-Schule,  BS  - neu Komplexsanierung 5.000.000 330.000 330.000 330.000 
3 27 7.0001082 Zusammenführung Schule Stahmeln am Standort Windmühlenweg 2.000.000 150.000 150.000 112 
4 70 7.0001640 Umnutzung Tauchaer Str. 188 als GS 4.000.000 250.000 50.000 200.000 250.000 224 
5 74 7.0001645 Erweiterung Schule Gundorf 3.800.000 230.000 230.000 230.000 56 
6 76 7.0001648 Erweiterung Ch.-Arnold- Schule GS (Engelsdorf) 2.3 00.000 170.000 170.000 170.000 224 
7 141 7.0001734 120. Schule - Ersatzneub.mit Hort und 2- Feld-S H 15.000.000 900.000 200.000 700.000 900.000 448 
8 128 7.0001735 Ernst-Pinkert-Schule, Neubau 2- Feld-SH, 2. BA F reifläche 3.700.000 230.000 50.000 180.000 230.000 
9 7.0001736 Astrid-Lindgren-Schule, Erweiterung  in Systemba uweise -  8 AUR 2.200.000 170.000 60.000 60.000 50.000  GB  über LESG 120.000 224 
10 7.0001737 91. Schule, Erweiterung  in Systembauweise -  8 AUR 2.200.000 170.000 60.000 60.000 50.000  GB über LES G 120.000 224 
11 7.0001738 172. Schule, Erweiterung  in Systembauweise -  8 AUR 2.200.000 170.000 60.000 60.000 50.000  GB über LE SG 120.000 224 
12 106 7.0001739 Schulerweiterung Alfred-Kästner-Schule, Systemba u – 4 AUR 1.100.000 120.000 60.000 60.000  GB über LESG 12 0.000 112 
13 24 7.0001740 Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR 1.100.000 120.000 60.000 60.000  GB über LESG 120.000 112 
14 7.0001741 Geschwister-Scholl-Schule - Anbau Mensa/Aula, BS 2.200.000 150.000 50.000 100.000 150.000 
15 127 7.0001755 C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH 3.400.000 210.000 210.000 210.000 
16 80 7.0001059 P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan. 2.800.000 200.000 200.000 200.000 
17 79 7.0001656 Neubau einer 2-Feldhalle für Schule am Weiß eplatz 3.300.000 250.000 80.000 170.000 250.000 
18 75 7.0001742 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig + 2-Feld-SH 17.000.000 990.000 590.000 400.000 990.000 840 
19 7.0001744 35. Schule, Erweiterung  in Systembauweise - 6 AUR 1.650.000 130.000 90.000 40.000  GB über LESG 130.000 168 
20 7.0001745 A.-v.-Wiedebach-Schule, Erweiterung  in Systemb auweise - 6 AUR 1.650.000 130.000 90.000 40.000  GB über L ESG 130.000 168 
21 115 7.0001746 OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle 3.300.000 280.000 280.000 280.000 
22 54 7.0001361 Neuer Schulstandort im Planungsraum Innerer O sten (Ihmelsstr.) Gym 21.000.000 1.060.000 70.000 990.000 1.060.000 896 
23 7.0001503 Erweiterung R.-Schumann-Schule 6.000.000 400.000 100.000 300.000 400.000 112 
24 7.0001747 J.-Kepler-Schule – Systembau 8 AUR 2.200.000 170.000 170.000  GB über LESG 170.000 224 
Summe 112.300.000 7.260.000 2.300.000 3.370.000 600.000 990.00 0 1.440.000 5.240.000 4.368 
Legende 
Realisierung mit Schulhausbaufördermitteln 
Realisierung über LESG ohne Fördermittel 
Grundschulen Oberschulen Gymnasien 
Lfd. 
Nr. 
lfd. Nr. 
SNP: Schulart 
Planungsmittel bis LP3 
Bemerkungen Vorhaben    
gesamt 
PSP- 
Elemente