siehe NEUFASSUNG VI-DS-02272-NF-03 Investitionsprogramm Kita 2016 bis 2021 - Mittelfristig bauliche Investitionen in bestehenden Kindertagesstätten im Eigentum der Stadt Leipzig, vertreten durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-02272-NF-02
Datum: 2017-03-07
Vorlagenart: Neufassung Beschlussvorlage

Ratsversammlung
Neufassung Nr. VI-DS-02272-NF-02
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
FA Finanzen  
Ratsversammlung 14.12.2016 Information zur Kenntnis
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Investitionsprogramm Kita 2016 bis 2021 - Mittelfristig bauliche Investitionen in 
bestehenden Kindertagesstätten im Eigentum der Stadt Leipzig, vertreten durch das 
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Beschlussvorschlag:
Die Information zum Investitionsprogramm Kita 2016 - 2021 an bestehenden Kindertagesstätten im 
Immobilieneigentum der Stadt Leipzig, vertreten durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung wird 
zur Kenntnis genommen.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant
 
 
Informationsvorlage 
Zum Thema: 
 
Investitionsprogramm Kita 2016 bis 2021  
Mittelfristig bauliche Investitionen in bestehenden Kindertages-
stätten im Eigentum der Stadt Leipzig, vertreten durch das Amt 
für Jugend, Familie und Bildung 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Stand: 29.09.2016 
Seite 1 von 6 / Stand 29.09.2016 
Inhalt 
1. Einleitung 
2. Ausgangslage 
3. Ableitung der mittelfristigen Investitionsplanun g 
4. Mittelfristiges Investitionsprogramm an bestehen den Kindertagestätten 
im Immobilienbesitz der Stadt Leipzig 
5. Zusammenfassung 
Seite 2 von 6 / Stand 29.09.2016 
1. Einleitung 
Die Stadt Leipzig hat sich mit dem strategischen Ziel „Schaf fung von Rahmenbedin-
gungen für eine ausgeglichene Altersstruktur, Ausrichten des Handelns der Stadt 
Leipzig auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern“ e indeutig positioniert und 
investiert bereits erhebliche Ressourcen in die Qualifizi erung der Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit und die Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes. 
Wichtige Grundlage dafür ist die Bereitstellung und Entwic klung der notwendigen 
städtischen Infrastruktur an Kindertagesstätten. Entspr echend der Fortschreibung 
des langfristigen Entwicklungskonzeptes Kindertagesstätten bis 2025 ist die Gewähr-
leistung einer möglichst wohnortnahen Versorgung mit Betr euungsplätzen vorgese-
hen. Diese Zielstellung wurde zudem mit Inkrafttreten des R echtsanspruchs auf 
einen Betreuungsplatz für Kinder ab vollendetem 1. Lebensj ahr ab August 2013 
Pflichtaufgabe der Kommune. 
Wesentlichen Anteil zur Erreichung o. g. Zielstellung hat n eben der Schaffung zu-
sätzlicher neuer Plätze und damit dem Bau neuer Einrichtung en der Bestandserhalt 
an bestehenden Kindertagesstätten. Dabei müssen die berei ts vorhandenen Einrich-
tungen instandgehalten und entsprechend der aktuellen Vor schriften und Regeln der 
Technik modernisiert werden. 
Nachfolgende Informationsvorlage zeigt die mittelfristi g geplanten größeren Investi-
tionen in das vorhandene Kindertagesstättennetz der Stadt Leipzig. 
Berücksichtigt werden hierbei alle Kindertagesstätten, d ie sich im städtischen Immo-
bilienbesitz befinden und für deren bauliche Unterhaltung , einschließlich der Freiflä-
chen, die Stadt Leipzig verantwortlich ist. 
2. Ausgangslage - Baubestand der Kindertagesstätten im Imm obilienbestand 
der Stadt Leipzig 
Im Eigentum der Stadt Leipzig befinden sich derzeit 119 Einr ichtungen, mit einer Ge-
samtkapazität von gegenwärtig ca. 15.490 Plätzen, die als K indertagesstätten ge-
nutzt werden. 
Es werden 31 Objekte kommunal bewirtschaftet. 66 Objekte du rch freie Träger be-
treut. Ausnahmsweise werden 6 einzelne Objekte, sowohl dur ch die Stadt als auch 
durch Freie Träger als separate Einrichtungen bewirtschaf tet. 16 Objekte weisen zu-
dem eine Mischnutzung auf (z.B. als Hort, Heim oder Offener F reizeittreff in Kombi-
nation mit einer Kindertageseinrichtung). 
Der weitaus größte Teil an bestehenden Kindertagesstätten, nämlich 77 %, sind in 
größeren Teilen saniert bzw. modernisiert.  
16 % der o.g. Objekte sind komplex modernisiert oder neu errichtet. 5% sind bisher 
nur geringfügig saniert bzw. modernisiert. 
Seite 3 von 6 / Stand 29.09.2016 
3. Ableitung der mittelfristigen Investitionsplanung 
Priorität bei der Auswahl von Objekten zur Sanierung und Mod ernisierung muss die 
Einhaltung aktueller Vorschriften bzw. die Erfüllung von A uflagen der Genehmi-
gungsbehörden sein, wenn diese nicht im Rahmen der allgemei nen Bauunterhaltung 
aus dem Ergebnishaushalt finanziert werden können. Gleich es gilt für generell not-
wendige Reparaturen der allgemeinen Werterhaltung zur Beh ebung von Mängeln 
und Bauschäden (natürlicher Verschleiß).  
Zudem besteht der Bedarf, neue Anforderungen bei der Anpass ung der Räumlich-
keiten und der Freiflächen an heutige pädagogische Konzept e und den Gesund-
heitsschutz zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesonde re die Funktionalität und die 
entsprechend zeitgemäße Gestaltung der Innenräume und der Freigelände.  
Unabhängig von o.g. Aussagen muss auf Grund der Vielzahl der Anforderungen im-
mer eine intensive Einzelabwägung zur Auswahl der vorrangi g zu sanierenden Ob-
jekte, einschließlich dem Sanierungsumfang, erfolgen. So ist zum Beispiel zu beach-
ten, ob die Baumaßnahmen im genutzten Zustand durchgeführt werden können oder 
eine Auslagerung während der Bauzeit notwendig und möglich ist. Größere Sanie-
rungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind bei Kindertages einrichtung nur im un-
genutzten Zustand möglich. Gleichfalls ist immer auch zu be rücksichtigen, inwieweit 
bereits Sanierungsmaßnahmen erfolgt sind und deren Fortse tzung bzw. Komple-
mentierung wirtschaftlich sinnvoll ist. 
Weitere Kriterien bei der Auswahl der vorrangig zu sanieren den Objekte haben zu-
dem die Bedeutung der Einrichtung für die Bedarfsplanung de r Stadt Leipzig (Lage 
im Stadtgebiet) und die Kapazität der betreffenden Kindert agesstätte (Anzahl der 
Betreuungsplätze). 
4. Mittelfristiges Investitionsprogramm an bestehenden Kindertagesstätten im 
Immobilienbesitz der Stadt Leipzig 
4.1 Laufende Bauliche Investitionen im Finanzhaushalt 2015/16 mit Anschluss-
finanzierung 
Einrichtung Gesamt- 
investition 
Geplante 
Fördermittel 
Geplante 
Realisierung 
Reichelstraße 5, 
(komplette innere Sanierung ein-
schließlich Brandschutz, Bauwerks-
trockenlegung) 
2.731.600,00 € 2.018.700,00 € 2015 - 2018 
Leonhard - Frank-Str 24,  
(komplexe Sanierung, einschließlich 
Brandschutz) 
3.200.000,00 € 2.373.750,00 € 2015 - 2018 
Ferdinand – Rhode - Straße 17, 
(komplette innere Sanierung, ein-
schließlich Brandschutz) 
2.400.000,00 € 1.770.000,00 € 2015 - 2018 
Richard - Lehmann - Str. 28- 30,       
(komplette innere Sanierung, ein-
schließlich Brandschutz) 
3.510.000,00 € 1.620.000,00 € 2015  - 2020 
Dahlienstraße 75, 371.950,00 € 0,00 € 2016 - 2017 
Seite 4 von 6 / Stand 29.09.2016 
(Brandschutz, einschließlich Erneue-
rung Elektroinstallation) 
Waldkerbelstraße 20, 
(Brandschutz, inklusive zusätzliche 
Außentreppe und Erneuerung Elek-
troinstallation) 
935.000,00 € 450.000,00 € 2016 - 2017 
Theodor-Neubauer-Straße 18,  
(Brandschutz, inklusive zusätzliche 
Außentreppen und Erneuerung Elek-
troinstallation) 
250.000,00 € 0,00 € 2015 - 2016 
Hans–Otto-Straße 2a, 
(Brandschutz, inklusive zusätzliche 
Außentreppen und Erneuerung Elek-
troinstallation) 
442.000,00 € 270.000,00 € 2016 - 2017 
Arthur–Nagel-Straße 1, 
(Brandschutz, inklusive zusätzliche 
Außentreppen und Erneuerung Elek-
troinstallation) 
900.000,00 € 607.500,00 € 2016 - 2017 
Kita Tarostraße 7/9, 
(Brandschutz, inklusive zusätzliche 
Außentreppen und Erneuerung Elek-
troinstallation) 
950.000,00 € 427.500,00 € 2016 - 2018 
4.2 Laufende größere Investitionen im Ergebnishaushalt 2015/16 
Einrichtung Gesamt- 
investition 
Geplanter Zu-
schuss 
Geplante Realisierung 
Am Kirschberg 37,  
(Modernisierung Sanitärbereiche) 60.000,00 € - 2016 
Hans–Otto Str. 2a,  
(energetische  Modernisierung – 
äußere Hülle ) 
1.600.000,00 € 700.000,00 € 2015 - 2016 
Theodor-Neubauer–Straße 18, 
(Aufwertung Freianlagen) 150.000 € - 2015 - 2016 
Tschaikowskistraße 28, 
(Austausch Fenster, 
Fassadenarbeiten) 
490.000 € - 2016 - 2017 
Sternwartenstraße 30, 
(Aufwertung Freianlagen) 215.000 € - 2016 - 2017 
4.3 Bauliche Investitionen gemäß mittelfristiger Haushaltsplanung mit Beginn 
ab 2017/ 2018 im Finanzhaushalt 
Einrichtung Gesamt- 
investition 
Geplanter Zu-
schuss 
Geplante Realisierung 
Friedrichshafner Straße 147,  
(komplexe Sanierung, einschließlich 
Brandschutz) 
3.400.000,00 € 1.602.500,00 € 2018 - 2021 
Seite 5 von 6 / Stand 29.09.2016 
Goldsternstraße 21,  
(komplexe Sanierung, einschließlich 
Brandschutz) 
3.410.000,00 € 1.680.000,00 € 2017 - 2019 
Schönauer Ring 23, 
(komplexe Sanierung, einschließlich 
Brandschutz) 
3.400.000,00 € 1.675.000,00 € 2019 - 2021 
Breisgaustraße 21 , 
(Brandschutz) 300.000,00 € - 2017 
4.4 Bauliche Investitionen gemäß mittelfristiger Haushaltsplanung mit Beginn 
ab 2017/ 2018 im Ergebnishaushalt 
Einrichtung Gesamt- 
investition 
Geplanter Zu-
schuss 
Geplante Realisierung 
Zingster Straße 2b-2c, 
(Bauwerkstrockenlegung) 
200.000 € - 2017- 2018 
4.5 Bauliche Investitionen ab 2019 im Finanzhaushalt bzw. Ergebnishaushalt 
zusätzlich angestrebt (u.a. bei zusätzlicher Bereitstellung Fördermittel)  
Einrichtung 
Nordstraße 43 -45, (Bauwerkstrockenlegung, teilweise innere Sanierung, Brandschutz) 
Ringstraße 213 – 215, (Komplexe Sanierung) 
Weißdornstraße 2- 2a, (Komplexe Sanierung) 
Wiesenstraße 18 – 20, (Komplexe Sanierung) 
Am Kirschberg 4,  (innere Sanierung / Brandschutz) 
Friedrich-Ludwig-Jahn Straße 5-7, (innere Sanierung / Brandschutz) 
Seite 6 von 6 / Stand 29.09.2016