17. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-02954
Datum: 2021-07-13
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/6
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VII-Ifo-02954 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Finanzen 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
Betreff: 
17. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen   Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie   Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau    
OR Wiederitzsch   Information zur Kenntnis 
SBB Mitte   Information zur Kenntnis 
SBB Nordost   Information zur Kenntnis 
SBB Ost   Information zur Kenntnis 
SBB Südost   Information zur Kenntnis 
SBB Süd   Information zur Kenntnis 
SBB Südwest   Information zur Kenntnis 
SBB West   Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West   Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest   Information zur Kenntnis 
SBB Nord   Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  21.07.2021 Information zur Kenntnis 
 
 
Der 17. Sachstandsbericht (Stand: 30.06.2021) zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Stadt Leipzig 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat 
seit September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich 
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des 
Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
 
 
 
 

2/6
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  
nein  
wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  
nein  
ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  
nein  
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  
nein  
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  
nein  
wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  
nein  
wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  
nein  
ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  
nein  
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  
ja   
Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  
Ja  
Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
3/6
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele:  
 
 trifft nicht zu  
 
 
  
4/6
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage  
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur -wandelanpassung) 
  
      
  
  Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  
keine / Aussage nicht 
möglich  
erneuerbar 
 
fossil 
  Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  
Aussage nicht möglich 
 
ja 
 
nein 
  Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)   
Aussage nicht möglich 
 
ja 
 
nein 
  Mindert die Auswirkungen des Klima-
wandels (u. a. Entsiegelung, Regen-
wassermanagement) 
 
Aussage nicht möglich 
 
ja 
 
nein 
  
      
  
  Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  
ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  
nein 
  
      
  
  Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  
ja (Prüfschema endet hier.) 
      
     
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. leipzig.de) 
  
                          
ja  
 nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  
 nicht berührt (Prüfschema endet hier.) 
                
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  
      
  
  
 
 Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  
  
 liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  
   
wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
    
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht zutreffend 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Nicht zutreffend 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht zutreffend 
 
 III.  Strategische Ziele 
 
Nicht zutreffend 
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat 
seit September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich 
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des 
Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
 
 
5/6
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen  
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
dargelegt. 
 
In der Anlage 1a werden die Investorenvorhaben mit dem aktuellen Stand dargestellt. Die 
Anlage ist nicht öffentlich. 
Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht zur 
Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 78/ 79 bzw. § 81 
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche bis zum neuen Stichtag 
(30.06.2021) vollzogen wurden. Des Weiteren erfolgt die Berichterstattung zu den 
gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 Absatz 3 SächsKomHVO im Bereich des 
Schul- und Kitabau entsprechend VI-DS-07152-NF-01. 
Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der Anlage 3 
der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der 
jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen 
abgebildet. 
Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen 
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss 
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.  
Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen 
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert. 
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (= 
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur 
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. Eine 
wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer 
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden 
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
 
Anlage 5a dient als Ergänzungsseite zur Anlage 5 und liefert nähere Angaben zur 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben.  
Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung 
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes 
(Stand 30.06.2021) entsprechend VI-HP-07211. 
 
Anlage 6a beinhaltet die Übersicht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-HP-07211 unter 
Berücksichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Sondertopf). 
 
 
6/6
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und 
Komplexsanierungen 
In Anlage 7 sind die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 ausgewählter 
Schulbauvorhaben (ohne Sporthallen) der letzten Jahre aufgelistet. Die Baukosten 
wurden mit dem Baupreisindex des 1. Quartals 2021 indiziert. Von einer Darstellung 
von Neubauvorhaben vorab des Baubeschlusses wird abgesehen. 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Nicht zutreffend 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Nicht zutreffend 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Nicht zutreffend 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
Eine Bürgerbeteiligung ist nicht notwendig, da es sich um eine Informationsvorlage für den 
Stadtrat handelt. 
 
7. Besonderheiten  
 
keine 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
keine 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen 
Anlage 1a  Umsetzungsstand Investorenvorhaben (nichtöffentliche Anlage) 
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebung / gegenseitige 
Deckungsfähigkeiten 
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten 
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten 
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht  
Anlage 5a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
Anlage 6  Berichterstattung VI-HP-07211 – Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6a Berichterstattung VI-HP-07211 – Sondertopf 2020 
Anlage 7      Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-02954 
 
Stand 30.06.2021  1/2 
 
1) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF-
21) 
 
Planung ab LPH 5 durch Generalunternehmer 
Vergabe GU-Verhandlungsverfahren 11/2018 bis ca. 05 /2019 
Planung und Ausführung ca. 06/2019 bis 07/2021 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 (1. BA) bzw. 202 1/2022 (2. BA) 
Die Abnahme des ersten Bauabschnittes erfolgte am 17.08.2020 und ist zur Nutzung 
freigegeben. Die Freianlagen des ersten BA wurden am 10.12.2020 abgenommen 
Die Maßnahmen des 2. Bauabschnittes liegen aktuell im Plan. Der Innenausbau läuft 
planmäßig. Die Arbeiten an den Außenanlagen des 2. BA sind ebenfalls abgeschlossen. 
Die Stadtwerke haben mit dem Aufbau der PV-Anlage auf dem Dach begonnen. 
Mit Beginn der Sommerferien kann die Möblierung des 2. BA beginnen.  
Aufgrund eines Wasserschadens durch den Starkregen im Juni ist das Unterschoss des 
ersten BA zurzeit nicht nutzbar. Dies beeinträchtigt aber nicht die Inbetriebnahme des 
gesamten Schulgebäudes zum neuen Schuljahr. 
2a) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF- 
       21) 
 
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren mit Konzeptidee 01/2019 
bis 10/2019 
Planung und Ausführung Ca. 12/2019 bis 09/2021  
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022 
Der Auftrag an den Generalübernehmer wurde am 02.12.2019 erteilt. 
 
Der Terminverzug bei der Beauftragung konnte inzwischen vollständig aufgeholt werden. 
Im Schulgebäude und in der Sporthalle laufen die Innenausbauarbeiten planmäßig.  
Die weitere Gestaltung der Außenanlagen war durch die Witterungsbedingungen im 
Januar und Februar unterbrochen. Dies führte jedoch nicht zur Verschiebung des 
Fertigstellungstermins. Die Arbeiten konnten inzwischen wiederaufgenommen werden 
und laufen planmäßig weiter. Abweichend von der vertraglichen Vereinbarung werden 
mit dem Beginn des Schuljahres auch die Sporthalle und die Außenanlagen bereits fertig 
gestellt sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-02954 
 
Stand 30.06.2021  2/2 
 
2b) Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium -  mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF- 
       21) 
 
Planung zunächst bis LPH 4 
Vergabe Generalunternehmer nach LPH 4 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
ca. 11/2020 – 08/2021 Planung bis LPH 4 
ca. 09/2021 – Ausschreibungsbeginn GU-Leistung 
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025 bei Ausführung d urch GU 
Zurzeit läuft die Erarbeitung der LPH 3 planmäßig. Ab Ende August werden die 
Unterlagen für die Ausschreibung der GU-Leistung vorbereitet 
 
Der Baubeschluss soll in der Ratsversammlung am 13.10.2021 gefasst werden. Nach 
Bestätigung durch den Stadtrat wird dann Mitte Oktober die Ausschreibung für einen GU 
gestartet. 
 
3. Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Pr ager Spitze (Gymnasium - mit 
Verweis auf  BP 5 von VI-DS-05899-NF-21)  
 
Planung zunächst bis LPH 4 
Vergabe Generalunternehmer nach LPH 4 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
ca. 03/2021 Planung bis LPH 3 
ca. 04/2021 Planung bis LPH 4 
Baugenehmigung frühestens 07/2021 
Durchführung GU-Vergabe ca. 04/2021 – 11/2021 
Durchführung Bau ca. 01/2022-10/2023 
Inbetriebnahme 10/2023 
Die Untersuchungsergebnisse des Baugrunds wiesen erschwerte Gründungsver-
hältnisse aus und die durch das Grundstück verlaufende Hauptversorgungsleitung-
Trinkwasser der KWL muss umverlegt werden.  
Die Entwurfsplanung konnte im März 2021 abgeschlossen werden. Der Baubeschluss 
wurde in der Ratsversammlung am 24.03.2021 bestätigt. Der Bauantrag ist im April 2021 
eingereicht worden. Im Mai 2021 startete der Teilnahmewettbewerb für den GU. Fünf 
Bewerber konnten aus dem Teilnahmewettbewerb ausgewählt werden, welche ein 
Erstangebot erarbeiten und abgeben sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID TF Straße / Standort 
(sortiert) 
Projektbezeichnung Einrich- 
tungsart 
Projekt- 
definition 
(Empfänger) 
Buchungs- 
datum 
Antrags- 
art 
Betrag 
(in Euro) 
Bezeichnung der Deckungsquelle Projekt-definition 
(Sender) 
Beschlussgrundlage Beschluss- 
fassung 
(Datum) 
106 Heinrichstr. 36 A Schraderhaus/Heinrichstr., 
Herr. als Gym Gym 7.0001953 26.03.2021 § 20 152.000 Ersatzbau W.-Busch -Sch.+SH Gerichtsweg 7.0001643.700 TB TF-SHB LG TOP 4.2 
vom 05.03.2021 05.03.2021 
340 Schulstr. 6 2. BA Erweiterung OS Mölkau OS 7.000177 3 26.03.2021 § 20 150.000 Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Ge richtsweg 7.0001643.700 TB TF-SHB LG TOP 4.2 
vom 05.03.2021 05.03.2021 
273 Delitzscher Str. 226 Kita Delitzscher Straße 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001811 19.03.2021 § 20 17.564 "Leipzig-Kita" L.- Colditz-Straße 7.0001807.700 VI-DS-04806-NF-06(-DS- 
04) 18.10.2017 
102 Martinstr. 7 Ernst-Pinkert-Schule, NB 2- 
Feld SH 2.BA GS 7.0001735 29.04.2021 § 20 327.000 Ersatzbau W.-Busch- Sch.+SH Gerichtsweg 7.0001643.700 TB TF-SHB LG TOP 5.2 
vom 26.03.2021 26.03.2021 
n.V. Am Kirschberg 49 FÖS Wladimir-Filatow Aufzug FÖS 7 .0002025 10.05.2021 § 20 133.050 H.-Mann-Schule (komplex) 7.0001935.700 VII-DS-02683 23 .04.2021 
53 Karl-Heine-Str. 22b K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. 
Gym. Gym 7.0000965 10.05.2021 § 20 233.450 Neue GS Mitte/SO+ 2F.-SH Jablonowskistr. 7.0001484.700 TB TF-SHB-LG TOP 4.4 
vom 23.04.2021 23.04.2021 
159 Volksgartenstr. 16a GS REA Löbauer Str. 46 GS 7.000 1784 10.05.2021 § 20 543.100 
Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg (93,1) 
H.-Mann-Schule (komplex) (85,2) 
Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw (364,7) 
7.0001643.700 
7.0001935.700 
7.0001487.700 
TB TF-SHB-LG TOP 4.1 
vom 23.04.2021 23.04.2021 
111/ 
639 
Volksgartenstr. (o. 
HNr.) GS MZG Volksgartenstr. GS 7.0002066 10.05.2021 § 20 206. 900 H.-Mann-Schule (komplex) 7.0001935.700 TB TF-SHB-LG TOP 4.1 
vom 23.04.2021 23.04.2021 
505 Krönerstr. 7 Neubau Sporthalle (6 Felder) 
Ihmelsstr. OS 7.0001750 25.05.2021 § 20 1.133.000 
„120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH“ 600.000€
„Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw“ 381.600€
„Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw.“ 135.297€
„H.-Mann-Schule (komplex)“ 16.100€
7.0001734.700 
7.0001498.700 
7.0001487.700 
7.0001935.700 
TB TF-SHB-LG TOP 4.2 
vom 23.04.2021 23.04.2021 
454 Messe-Allee 19 Neubau Gym. + 3-Feldhalle 
Wiederitzsch Gym 7.0001945 23.06.2021 § 20 596.000 Neubau 5-züg.OS+3F eld-SH Dösn.W/ 7.0001487.700 TB TF-SHB LG TOP 7.3 
vom 04.06.2021 04.06.2021 
270 Holzhäuser Str. 50 Kita Holzhäuserstr. "Leipzig- 
Kita" Kita 7.0001808 10.05.2021 § 20 3.000 'Kita Kleiststraße 58 "Leipzig-Kita"' (7.0001816) 7.0001816.700 VII-DS-04806-NF-06(-DS- 
04) 22.04.2021 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 25.06.2021) 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerpla nmäßige Auszahlungen) 
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
Anlage 2
zu VII-Ifo-02954 
1/1 
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-02954 
Grundschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 998 1021 1048 1075 1101 1126 1149 1173 1187 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 933 961 977 985 1005 1065 1147 1183 1227 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald 2 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thierschstraße 5 31. Schule 8 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Uranusstraße 1 91. Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg 4 0 0 0 0 0 0 0
111/ 
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße 6 14 0 0 0
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutscher Holz 0 6 0 0 0 0 0 0 0
379 Döllingstraße 25 24. Schule 0 0 4 0 0 0 0 0 0
710 Saalfelder Straße 29 46. Schule 4
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule 0 0 -14 14 0 0
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf.  Areal 8-Investmodell) 16 0 0 0 0 0
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 4 0 0 0 0 0
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- Straße 0 0 0 4 0 0 0 0
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) 0 0 0 20 0 0 0 0
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz 0 0 0 -2 0 0 0 0
415 Heinrichstraße 43 Wilhelm-Busch-Schule (alt) A) 0 0 -8 0 0 0 0
ID 
TF- 
SHB 
25.06.2021
11:00 Uhr 1/5
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-02954 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 2021/2022 20 22/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/202 8 2028/2029 2029/2030 
1 Max-Plank-Straße 1-3 Schule 5 (neu) 16 
95 Tauchaer Str. 188 Grundschule 
0 0 0 0 16 0 0 0 0
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 2 0 0 0
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) 0 0 0 16 0 0 0
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn 0 0 0 0 0 16 0 0 0
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 20 0 0 0
305 Uranuisstraße / Saturnstraße Grundschule 0 0 0 0 12 0 0
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 12 0 0
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) 0 0 0 0 0 12 0 0
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau 0 0 0 0 0 0 12 0 0
142 Eitingonstraße 5 Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 -12 0
670 Max-Liebermann-Straße / Knöflerstraße (o. HNr.) Neubau Grundschule 0 0 0 0 0 0 16 0
656 Standort offen Neue Grundschule im SB Mitte F) 12 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 20 0
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 0 0 8 0
Summe Kapazitäten = Ist 961 977 985 1005 1065 1147 1183 1227 1227 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -37 -44 -63 -70 -36 21 34 54 40 
Belegung 2020/21 (103%) 1) 104% 105% 106% 107% 103% 98% 97% 96% 97% 
25.06.2021
11:00 Uhr 2/5
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-02954 
Oberschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 540 554 571 586 603 620 634 653 671 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 481 499 532 562 562 613 667 685 709 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße -18 
0 0 0 0 0 0
97 Messe-Allee (o. HNr.) Schule Wiederitzsch 18 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße 18 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule 6 0 0 0 0 0 0
42 Dösner Weg 27 (eh. P.-Neruda-Schule) 0 15 0 0 0 0 0 0 0
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule B) 0 -15 0 15 0 0 0 0
47 Krönerstraße 3 Oberschule ihmelsstraße 24 0 0 0 0 0 0 0
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 3 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 0 12 0 0 0 0 0 0
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule 0 18 0 0 0 0 0 0
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bh f. Areal 7) 0 0 0 30 0 0 0 0
158 Heinrichstraße 43 125. Schule 0 0 0 0 6 0 0 0 0
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler  E) 0 0 0 12 0 0 0
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) 0 0 0 0 30 0 0 0
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule 0 12 0 0 0
679 Standort offen Oberschule Mockau 18 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ Leutzsch 0 0 0 0 0 0 0 18 0
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
Summe Kapazitäten = Ist 499 532 562 562 613 667 685 709 733 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -41 -22 -9 -24 10 47 51 56 62 
Belegung 2020/21 (109%) 2) 108% 104% 102% 104% 98% 93% 93% 92% 92% 
ID 
TF- 
SHB 
25.06.2021
11:00 Uhr 3/5
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-02954 
Gymnasien 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 661 701 745 793 839 883 907 934 960 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 572 630 635 695 807 893 895 975 975 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule 8
0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule 12 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium 40 0 0 0 0 0 0 0 0
163/ 
514 Mannheimer Straße 128 a/b Gymnasium Mannheimer Straß e 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhlandstraße 28 C) -24 0 0 0 0 0 0 0 0
127/ 
130 Miltitzer Weg 2-4 Max-Klinger-Schule 0 5 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 D) Schule Barnet-Licht-Platz 0 0 -12 0 0 0 0 0 0
94 Krönerstraße 5 Schule an der Krönerstraße 0 0 32 0 0 0 0 0 0
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager 
Straße Gymnasium Prager Spitze 0 0 40 0 0 0 0 0 0
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) 0 0 40 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee 0 0 40 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) 0 0 32 0 0 0 0 0
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayerischer Bhf . Areal 7) 0 0 0 0 40 0 0 0 0
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) 0 0 40 0 0 0 0
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 0 0 6 0 0 0 0
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule 0 0 0 0 2 0 0 0
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 40 0 0
162 Bremer Str. (o. HNr) Gymnasium 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 630 635 695 807 893 895 975 975 975 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -31 -66 -50 14 54 12 68 41 15 
Belegung 2020/21 (107%) 3) 105% 110% 107% 98% 94% 99% 93% 96% 98% 
ID 
TF- 
SHB 
25.06.2021
11:00 Uhr 4/5
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-02954 
Fußnoten: 
1) 
2) 
3) 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
F) 
Die Grundschulen sind gegenwärtigg mit 103% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch 
Schule und Hort gewährleistet werden.
Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig 109%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und 
FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig 107%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR 
auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Durch Umzug Wegfall der 8 Klassen am Täubchenweg, dafür 20 Klassen neu am Gerichtsweg. Nachnutzung der Räumlichkeiten durch OS.
Durch Sanierung vorübergehend Wegfall von 15 Klassen.
Durch Umzug Wegfall der 24 Klassen Uhlandstr., dafür 20 neue Klassen in der Karl-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. zieht die Oberschule 
Georg-Schwarz-Straße. Das Gebäude der Oberschule dient dann der Erweiterung der angrenzenden 157. Grundschule (Sanierung 
Durch Umzug des Gym. in den Neubau Prager Spitze Wegfall von 12 Klassen im Barnet-Licht-Platz. Dafür 32 neue Klassen im Schraderhaus und 
40 neue Klassen Gym. Prager Spitze. 
Kapazitätserweiterung erst nach Abschluss des 3. Bauabschnittes der Komplexsanierung.
Ersatzneubau für die Schule 5.
25.06.2021
11:00 Uhr 5/5
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-02954 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung       8.080.200 €       7.813.200 €          267.00 0 € 3,42%       8.080.200 €                      - €                       - €         780.803 €       5 .686.827 €     2.393.373 € 
748 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Neu bau VII-DS-02831 -     63.358.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €         729.210 €     23.283.120 €   40.074.880 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01677       5.005.000 €       3.500.000 €       1.505.000 € 43,00%       5.005.000 €                      - €                      - €      4.385.00 0 €       2.150.816 €     2.854.184 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00574       9.555.500 €       5.900.000 €       3.655.500 € 61,96%       9.555.500 €                      - €                      - €      7.814.70 0 €       3.281.300 €     6.274.200 € 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       4.500.000 €       4.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €      4.450.0 00 €                      - €     4.500.000 € 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) VI-DS-02371 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung       3.036.651 €       2.700.000 €          336.65 1 € 12,47%       2.984.500 €       2.984.500 €       3.036.651 € 3.064.913 €       1.923.750 €     1.112 .901 € 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung (inn.) VI-DS-0 2371 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung       5.510.622 €       4.456.370 €       1.054.252  € 23,66%       4.928.370 €       5.198.370 €       5.510.622 € 4.103.940 €       3.050.000 €     2.460. 622 € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01029       7.797.000 €       5.500.000 €       2.297.000 € 41,76%       7.797.000 €                      - €                      - €      3.698.84 0 €       3.135.000 €     4.662.000 € 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim VII-DS-01443 -       2.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.00 0.000 € 
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung VI-DS-06442- 
DS-02 -       4.080.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       2. 040.000 €     2.040.000 € 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung VI I-DS-02297 -       7.781.670 €                      -  €                        - €                      - €                      - €           25.648 €       3.200.000 €     4.581.670 € 
710 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierun g VII-DS-00402 -     17.409.210 €     17.409.210 €                      - € 0,00%                      - €                       - €                      - €                     - €       5.537.050 €   11.872. 160 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel- Straße GS Neubau VI-DS-06977 VII-02747     33.950.000 €     33.950.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €      1.156.353 €     13.559.297  €   20.390.703 € 
699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Ne ubau VII-DS-02822 -       9.688.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     9.688.000 € 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €                      - €                    - € 
159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung VI-DS-08190- 
NF-03 -     10.310.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €         410.424 €       5.563.200  €     4.746.800 € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng VII-DS-00944 -     10.707.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           24.066 €                      - €   10.707.000 € 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung VII-DS-01443 -       9.500.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           39. 630 €       6.456.274 €     3.043.726 € 
139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau VI-DS-06749 -     22.700.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €         762.781 €       8.949.360 €   13.750.640 € 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/ 
Bauart 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
30.06.2021 Zuschuss / 
Eigenmittel 
Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Planung 2019-2024 Kostenentwicklung Baubeschluss 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Stand: 05.07.2021 
15:21 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-02954 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/ 
Bauart 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
30.06.2021 Zuschuss / 
Eigenmittel 
Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Planung 2019-2024 Kostenentwicklung Baubeschluss 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung VII- DS-00675 -     12.055.000 €                      - €                        - €                      - €                       - €           26.007 €                      - €   12.055.000 € 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01       2.053.000 €       2.053.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.053.000 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
204 Georg-Maurer-Straße 25 Grundschule Lößnig / Marie nbrunn GS Neubau - -     16.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.080.000 €     9.920.000 € 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.840.000 €   11.160.000 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -     17.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.46 0.000 €   10.540.000 € 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.840.0 00 €   11.160.000 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau - -     17.300.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.84 0.000 €   10.460.000 € 
674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sani erung VII-DS-01443 -       1.500.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1.019.726 €        480.274 € 
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung VI-DS-08190- 
NF-03 -     10.239.600 €                      - €                        - €                      - €                      - €         318.499 €       5.226.672  €     5.012.928 € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau - -     12.000.00 0 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €   12.000.000 € 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau VI-D S-01854 -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.840.000 €   11.160.000 € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.840.000 €   11.160.000 € 
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau - -     16.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6. 080.000 €     9.920.000 € 
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €   18.000.000 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung - -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       2.28 0.000 €     3.720.000 € 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €      1.462.493 €                      - €   18.000.000 € 
695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung - -       1.450.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     1.450.000 € 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) Schule an der Kurt-E isner-Straße GS, SH Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 VII-DS-00590     37.382.660 €                      -  €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €   37.382.660 € Stand: 05.07.2021 
15:21 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-02954 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/ 
Bauart 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
30.06.2021 Zuschuss / 
Eigenmittel 
Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Planung 2019-2024 Kostenentwicklung Baubeschluss 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau VII-DS-00939 -     24.818.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           27.876 €     10.865.000 €   13.953.000 € 
163 Mannheimer Straße 128a/b Georg-Lichtenberg-Schule  (1. BA) GY Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01     29.979.051 €     16.000.000 €     13.979.051 € 87,37%     29.979.051 €                      - €                      - €    26.327.362 €     16.530.00 0 €   13.449.051 € 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung       5.500.000 €       5.000.000 €          500.00 0 € 10,00%       5.500.000 €                      - €                      - €      5.437.377 €                      - €     5.500.000 € 
514 Mannheimer Straße 128a/b Georg-Lichtenberg-Schule  (2. BA) GY Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01  s. ID163  s. ID163  s. ID163 s. ID163  s. ID163  s.  ID163  s. ID163  s. ID163  s. ID163  s. ID163 
53 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten GY Sani erung RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01     30.315.919 €     23.825.037 €       6.490.882 €  27,24%                      - €                      - €                      - €    30.117.180 €     13.383.708 €   16.932.211 € 
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung (inn.) VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung       7.219.400 €       6.189.000 €       1.030.400  € 16,65%       6.899.400 €       7.219.400 €                      - €      6.014.746 €       4.042.700  €     3.176.700 € 
701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY Neubau - VII-DS-02805       1.151.000 €       1.151.00 0 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     1.151.000 € 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung       8.838.330 €       8.496.330 €          342.00 0 € 4,03%       8.838.330 €                      - €                       - €      1.895.291 €       6. 207.300 €     2.631.030 € 
94 Krönerstraße 5 Schule an der Krönerstraße (GY) GY Ne ubau VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01     21.700.000 €     21.700.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €      1.981.631  €     13.218.283 €     8.481.717 € 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-02419     36.022.199 €     36.022.199 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €      1.920.111 €     12.904.080 €   23.118.119 € 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au VI-DS-03155- 
NF-02 VII-DS-02005                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY Ne ubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     20.000.000 €     20.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         301.76 7 €                      - €   20.000.000 € 
678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung - VII-DS-02783       3.727.700 €       3.727.700 €                      - € 0,00%                      - €                       - €                      - €                     - €          201.400 €     3.52 6.300 € 
374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutzun g VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01824     31.699.200 €     31.699.200 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €      3.747.147 €     17.558.550 €   14.140.650 € 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €                      - €                    - € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     26.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       9.88 0.000 €   16.120.000 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz - -       4.550.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €         153.556 €          70 2.659 €     3.847.341 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau - -     26.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       9.880. 000 €   16.120.000 € 
639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule An der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau VII-DS-01531 -       2.792.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           5 8.535 €       1.654.800 €     1.137.200 € 
Stand: 05.07.2021 
15:21 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-02954 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/ 
Bauart 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
30.06.2021 Zuschuss / 
Eigenmittel 
Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Planung 2019-2024 Kostenentwicklung Baubeschluss 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung V I-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung       3.670.000 €       3.520.000 €          150.00 0 € 4,26%       3.670.000 €                      - €                       - €      1.543.335 €       1. 408.000 €     2.262.000 € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung (inn.) VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung       7.070.900 €       6.013.900 €       1.057.000  € 17,58%       6.893.900 €       7.070.900 €                      - €      4.863.375 €       4.170.875  €     2.900.025 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031       8.079.160 €       4.500.000 €       3.579.160 € 79,54%       8.079.160 €                      - €                      - €      4.070.00 0 €       2.850.000 €     5.229.160 € 
47 Krönerstraße 3 Schule an der Krönerstraße (OS) OS Er weiterung DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01     29.900.000 €     29.900.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €    14.254.129 €     14.000.000 €   15.900.000 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung     16.080.700 €       9.500.000 €       6.580.700 € 69,27%     14.400.000 €     16.080.700 €                      - €      4.410.452 €       8.314.661 €     7.766.039 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung VI-DS-00755 VII-DS-02035       8.886.0 00 €                      - €                        - €                      - €                      - €         929.797 €       4.388.800 €     4.497. 200 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung - -       2.400.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €          912.000 €     1.488.000 € 
686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS Erw eiterung VII-DS-01933 -       2.050.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €         124. 824 €                      - €     2.050.000 € 
683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung VII-DS -02822 -     13.720.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €   13.720.000 € 
46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße 
(vormals Georg-Schumann-Schule) OS Sanierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     13.000.000 €     13.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         699.70 6 €       5.768.400 €     7.231.600 € 
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau - -       5.000 .000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.000.000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €                      - €                    - € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       8.000.000 €       8.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         570. 650 €       3.040.000 €     4.960.000 € 
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS San ierung VII-DS-01933 -       9.475.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €  s. ID686                      - €     9.475.000 € 
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau - -     20.0 00.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       7.600.000 €   12.400.000 € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02 -       7.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     7.000.000 € 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau - -     20.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       7.600.00 0 €   12.400.000 € 
132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung     23.574.600 €     22.925.600 €          649.000 € 2,83%     23.574.600 €                      - €                      - €      8.920.746 €     13.249. 050 €   10.325.550 € 
97 Messe-Allee 21 Schule an der Messe-Allee (OS) OS, S H Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung     34.710.000 €     20.000.000 €     14.710.000 € 73,55%     33.800.000 €     34.710.000 €                      - €    29.708.920 €                      - €   34.710.000 € 
Stand: 05.07.2021 
15:21 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-02954 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/ 
Bauart 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
30.06.2021 Zuschuss / 
Eigenmittel 
Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Planung 2019-2024 Kostenentwicklung Baubeschluss 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max-Klinger- 
Schule (SH) SH Neubau - -       2.800.000 €                      - €                        - €                      -  €                      - €                     - €                       - €     2.800.000 € 
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung       5.251.800 €       4.376.000 €          875.80 0 € 20,01%       5.251.800 €                      - €                      - €      2.659.145 €       2 .252.336 €     2.999.464 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule (SH) SH, GS Neubau VI-DS-0 6912 VII-DS-00838- 
DS-02       3.103.000 €       3.103.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €      1.039.6 80 €       2.189.500 €        913.500 € 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, GS N eubau VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung       5.190.000 €       4.970.000 €          220.00 0 € 4,43%       5.190.000 €                      - €                       - €      1.594.420 €       2. 661.900 €     2.528.100 € 
689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 
(SH) SH, GS Neubau VI-DS-06977 VII-02747  s ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße (SH) SH, GS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung       5.600.000 €       5.220.000 €          380.00 0 € 7,28%       5.600.000 €                      - €                       - €      2.197.531 €       2. 373.803 €     3.226.197 € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau VII-DS -00602 -       5.440.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €         107.327 €       1. 900.000 €     3.540.000 € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH) SH , GS Neubau - -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     -  €       1.900.000 €     2.300.000 € 
71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Neub au VI-DS-06749 -     15.100.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €  s. ID139       5.62 2.000 €     9.478.000 € 
638 Löbauer Straße 46 Astrid-Lindgren-Schule (SH) SH, GS Neubau VII-DS-00935 -     10.850.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €   10.850.000 € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH, GS Neubau VII-DS-00944 -       6.173.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.173.000 € 
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau - -       6.500.000 €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €       2.470.000 €     4.030.000 € 
667 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten (SH) SH, GY Neubau RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01       9.009.581 €       6.707.809 €       2.301.772  € 34,31%                      - €                      - €                      - €  s. ID53  s. ID53  s. ID53 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) SH,  GY Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-01825       6.630.000 €       6.630.000 €                      - € 0,00%                      - €                       - €                      - €         428.253 €       3.722.561 €     2.907.439 €  
690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-02419     16.565.590 €     16.565.590 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €  s . ID91       5.325.000 €   11.240.590 € 
694 Mannheimer Straße 128a/b Georg-Lichtenberg-Schule  (SH) SH, GY Neubau - -     13.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €   13.000.000 € 
640 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) 
SH, 
GMS Neubau VII-DS-02831 -  s. ID748                      -  €                        - €                      - €                      - €  s. ID748  s. ID748  s . ID748 
691 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) 
SH, 
GMS Neubau VII-DS-02831 -     13.900.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €         402.712  €       4.641.880 €     9.258.120 € 
105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1. 596.000 €     2.604.000 € 
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 -       5.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           49.177 €       1.900.0 00 €     3.100.000 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau VII-DS-00602 -       5.260.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           89.691 €       1.900.000 €     3.360.000 € 
Stand: 05.07.2021 
15:21 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-02954 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/ 
Bauart 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
30.06.2021 Zuschuss / 
Eigenmittel 
Fördermittel / 
Erträge 1. Änderung 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Planung 2019-2024 Kostenentwicklung Baubeschluss 
3. Änderung 2. Änderung Steigerung 
gesamt in % 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße (SH - 
vormals Georg-Schumann-Schule) SH, OS Neubau - -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.000.000 € 
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS Neub au - -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1.155.000 €     3.045.000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau - -       5.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1.900 .000 €     3.100.000 € 
688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. BA) SH, OS Neubau VII-DS-01933 -       6.545.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €  s. ID68 6                      - €     6.545.000 € 
505 Krönerstraße 7 Schule an der Krönerstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau DS-00108/14- 
NF-06 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung     14.450.000 €     13.250.000 €       1.200.000 €  9,06%     14.450.000 €                      - €                      - €      4.469.869 €       4.855. 700 €     9.594.300 € 
 Summe    439.774.145 €     63.161.168 € 14,36% 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Stand: 05.07.2021 
15:21 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-02954 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2022 01.2018 12.2015 07.2020 10.2018 07.2021 07.2021 02.2023 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
748 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Neu bau 2026 07.2021 07.2021 09.2022 07.2021 12.2022 07.2021 05 .2026 VII-DS-02831 -
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 07.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 02.2020 06.2 021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01677 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2021 01.2017 06.2018 06.2018 06.2018 03.202 0 03.2020 12.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00574 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2021 07.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 01.2020 06.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) 2021 03.2017 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 02.20 21 VI-DS-02371 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2021 03.2017 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 02.20 21 VI-DS-02371 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 10.2020 10.2 020 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01029 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2022 06.2020 06.2020 01.2023 07.2021 01.20 23 07.2021 08.2023 VII-DS-01443 -
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2023 04.20 20 07.2021 08.2021 07.2021 01.2022 07.2021 06.2023 VI-DS-06442- 
DS-02 -
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 03.2019 02.2021 04.2022 07.2021 07.2023 07.2021 07.2025 VII-DS-02297 -
710 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung 2023 - -
256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierun g 2023 11.2019 01.2020 07.2021 07.2021 11.2021 07.2021 12.2 023 VII-DS-00402 -
196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße GS Neubau 2024 04.2019 05.2019 07.2021 07.2021 05.2022 07.2 021 11.2024 VI-DS-06977 VII-02747 
699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Ne ubau 2024 07.2021 07.2021 09.2022 07.2021 11.2023 07.2021 0 7.2024 VII-DS-02822 -
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 2024 08.2019 01 .2017 03.2020 07.2021 08.2022 07.2021 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung 2024 09.2019 11.2019 06.2021 07.2021 03.2 022 07.2021 02.2024 VI-DS-08190- 
NF-03 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 05.2020 04.2020 10.2021 07.2021 09.2022 07.2021 07. 2025 VII-DS-00944 -
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2025 06.2020 06.2020 01.2023 07.2021 10.2023 07.20 21 10.2025 VII-DS-01443 -
139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau 2025 01.2019 02.2019 11.2021 07.2021 07.2022 07.202 1 07.2025 VI-DS-06749 -
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzun 
g Verwaltung 
Stand: 06.07.2021 
07:38 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-02954 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzun 
g Verwaltung 
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2025 01.2020 01.2020 06.2022 07.2021 07.2023 07.2021 07.2025 VI I-DS-00675 -
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 08.2021 05.2017 07.2023 07.2021 07.2024 07.2021 07.20 26 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2026 08.2021 07.2021 07.2023 07.2021 07 .2024 07.2021 07.2026 - -
204 Georg-Maurer-Straße 25 Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 07.2021 07.2023 07.2021 07.2024 07.2 021 07.2026 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 08.2021 07.2021 07.2023 07.2021 07.2024 07.2021 07.2026 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 26 08.2021 07.2021 07.2023 07.2021 07.2024 07.2021 07.2026 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 0 8.2021 07.2021 07.2023 07.2021 07.2024 07.2021 07.2026 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 08.2021 07.2021 08.2022 07.2021 07.2024 07.2021 07.2026 - -
674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sani erung 2026 06.2020 06.2020 01.2023 07.2021 01.2026 07.2021 12.2026 VII-DS-01443 -
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2026 09.2019 11.2019 06.2021 07.2021 03.2024 07.2021 03.2026 VI-DS-08190- 
NF-03 -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 08.2022 07.2 021 07.2023 07.2021 07.2024 07.2021 07.2026 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 11.2015 08.2023 07.2021 07.2025 07.2021 07.2027 VI -DS-01854 -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2027 08.2022 07.2021 07.2024 07.2021 07.2025 07.2021 07. 2027 - -
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08.2022 05.2017 07.2024 07.2021 07.2025 07.2021 07.20 27 - -
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 2 027 08.2022 07.2021 07.2024 07.2021 07.2025 07.2021 07.202 7 - -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 8 08.2023 07.2021 07.2025 07.2021 08.2026 07.2021 07.2028 - -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -
695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung - 06.2021 07.2021 - -
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) Schule an der Kurt-E isner-Straße GS, SH Neubau 2024 08.2019 01.2017 03.2021 06 .2021 05.2022 07.2021 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 VII-DS-00590 
Stand: 06.07.2021 
07:38 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-02954 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzun 
g Verwaltung 
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2025 05.2020 09.2020 06.2022 07.2021 04.2023 0 7.2021 06.2025 VII-DS-00939 -
163 Mannheimer Straße 128a/b Georg-Lichtenberg-Schule  (1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06. 2018 01.2019 06.2019 08.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 21 05.2016 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 10.2019 04.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
514 Mannheimer Straße 128a/b Georg-Lichtenberg-Schule  (2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06. 2018 01.2019 06.2019 08.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01 
53 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten GY Sani erung 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 09.2017 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01 
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung 
(inn.) 2021 02.2016 12.2015 05.2018 10.2018 05.2019 05.2019 01.20 21 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY Neubau 2022 12.2021 07.2021 01.2022 07.2021 06.2022 - VII-DS-02805 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 2022 09.2017 12.2015 01.2019 10.2018 01.2020 01.2020 08.2022 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
94 Krönerstraße 5 Schule an der Krönerstraße (GY) GY Ne ubau 2023 08.2018 05.2017 02.2019 01.2019 02.2020 02.2020 0 7.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 11.2018 06.20 18 03.2021 03.2021 01.2022 07.2021 10.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-02419 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2024 08.2019 01.2017 06.2020 07.2021 08.2022 07.2021 07. 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 VII-DS-02005 
454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY Ne ubau 2024 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 10.2022 07.2021 0 7.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung 2 024 07.2021 07.2021 06.2022 07.2021 02.2024 - VII-DS-02783 
374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutzun g 2024 06.2018 06.2018 07.2021 07.2021 01.2022 07.2021 06.2 024 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01824 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau 2025 08.2020 01.2017 06.2020 07.2021 08.2023 07.2 021 07.2025 VI-DS-03155- 
NF-02 -
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2026 07.2023 07.2021 07.2024 07.2021 07.2026 - -
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 08.2022 07.2021 07.2024 07.2021 07.2025 07.2021 07.20 27 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2029 03.2022 07.2021 04.2024 07.2021 08.2026 07.2021 02. 2029 - -
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 07.2021 08.2023 07.2021 07.2025 07.2021 07.2027 - -
639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule An der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau 2022 10.2020 07.2020 06.2021 07.2021 11.2021 07. 2021 12.2022 VII-DS-01531 -
Stand: 06.07.2021 
07:38 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-02954 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzun 
g Verwaltung 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 021 04.2017 11.2015 03.2018 08.2017 03.2019 04.2020 12.202 1 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung 
(inn.) 2021 05.2016 12.2015 07.2018 10.2018 07.2019 07.2019 04.20 21 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 10 .2020 07.2021 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031 
47 Krönerstraße 3 Schule an der Krönerstraße (OS) OS Er weiterung 2022 08.2017 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 03. 2019 07.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Reaktivierung 2022 11.2017 06.2018 06.2018 06.2018 04.2 020 07.2020 10.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2022 01.2020 04.2020 02.2021 02.2021 03.2 021 03.2021 02.2023 VI-DS-00755 VII-DS-02035 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 09.2019 07.2021 11.2021 07.2021 06 .2022 07.2021 06.2024 - -
686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS Erw eiterung 2024 01.2021 02.2021 06.2022 07.2021 02.2023 07.2 021 07.2024 VII-DS-01933 -
683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2024 07 .2021 07.2021 08.2023 07.2021 01.2025 07.2021 05.2027 VII- DS-02822 -
46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße 
(vormals Georg-Schumann- OS Sanierung 2025 08.2020 06.2018 06.2018 06.2018 08.2023 0 7.2021 07.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2025 08.2021 07 .2021 08.2022 07.2021 08.2023 07.2021 07.2025 - -
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 07.2021 07. 2024 07.2021 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 2026 0 7.2021 06.2018 06.2021 07.2021 04.2022 07.2021 06.2026 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS San ierung 2026 01.2021 02.2021 06.2022 07.2021 07.2024 07.202 1 07.2026 VII-DS-01933 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 07.2021 07.2024 07.2021 07.2025 07.2021 07.2027 - -
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2028 08.2 023 05.2017 07.2025 07.2021 08.2026 07.2021 07.2028 VI-DS-03932- 
NF-02 -
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Neubau 2028 08.2023 07.2021 08.2024 07.2021 08.2026 07.2 021 07.2028 - -
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 07.2021 07.2026 07.2021 08.2027 07.2021 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2022 07.2017 12.2015 08.2018 10.2018 08.2019 08.201 9 06.2022 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
97 Messe-Allee 21 Schule an der Messe-Allee (OS) OS, S H Neubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 11.2019 02.20 20 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
Stand: 06.07.2021 
07:38 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-02954 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzun 
g Verwaltung 
229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max- 
Klinger-Schule (SH) SH Neubau - - -
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 12.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 10.201 9 11.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
169 Seumestraße 93 60. Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 03. 2019 02.2019 03.2020 03.2020 10.2020 11.2020 10.2021 VI-DS -06912 VII-DS-00838- 
DS-02 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, GS N eubau 2022 06.2017 05.2017 03.2019 04.2019 04.2020 04.2020 05.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße (SH) SH, GS Neubau 2024 04.2019 05.2019 07.2021 07.2021 05.2022 07.2021 11.2024 VI-DS-06977 VII-02747 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße (SH) SH, GS Neubau 2024 09.2020 05.2017 07.2019 09.2019 03.2020 02.2020 02.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau 2024 10 .2019 12.2019 12.2021 07.2021 07.2022 07.2021 05.2024 VII- DS-00602 -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH) SH , GS Neubau 2025 08.2020 07.2021 07.2022 07.2021 08.2023 07 .2021 07.2025 - -
71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Neub au 2025 01.2019 02.2019 11.2021 07.2021 07.2022 07.2021 07. 2025 VI-DS-06749 -
638 Löbauer Straße 46 Astrid-Lindgren-Schule (SH) SH, GS Neubau 2025 03.2020 03.2020 08.2022 07.2021 05.2023 07.2 021 06.2025 VII-DS-00935 -
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH, GS Neubau 2025 05.2020 04.2020 08.2023 07.2021 07.2024 07.2 021 12.2025 VII-DS-00944 -
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 
Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 08.2021 07.2021 07.2023 07.2021 07.2024 07.202 1 07.2026 - -
667 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten (SH) SH, GY Neubau 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 09.2017 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) SH,  GY Neubau 2023 07.2018 05.2017 12.2020 12.2020 10.2021 02. 2021 06.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-01825 
690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau 2023 08. 2018 06.2018 03.2021 03.2021 01.2022 07.2021 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-02419 
694 Mannheimer Straße 128a/b Georg-Lichtenberg-Schule  (SH) SH, GY Neubau - - -
640 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) 
SH, 
GMS Neubau 2024 07.2021 07.2021 02.2022 07.2021 05.2022 07.202 1 09.2024 VII-DS-02831 -
691 Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) 
SH, 
GMS Neubau 2024 07.2021 07.2021 02.2022 07.2021 05.2022 07.202 1 09.2024 VII-DS-02831 -
105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau 2024 08.2019 05. 2017 07.2021 07.2021 08.2022 07.2021 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2024 11.2019 05.2017 08.2022 07.2021 01.2023 07.2 021 10.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau 2024 10.2019 12.2019 12.2021 07.2021 07.2022 07.2021 05.2024 VII-DS-00602 -
Stand: 06.07.2021 
07:38 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-02954 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan Soll 
Schul-/ 
Bauart Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell Einschätzun 
g Verwaltung 
504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße (SH - 
vormals Georg-Schumann- SH, OS Neubau 2025 08.2020 07.2021 07.2022 07.2021 08.2023 07.2021 07.2025 - -
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS Neub au 2025 08.2020 07.2021 07.2022 07.2021 08.2023 07.2021 07. 2025 - -
168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau 2026 08.2021 07.2021 07.2023 07.2021 07.2024 07.2021 07.2026 - -
688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. 
BA) SH, OS Neubau 2028 01.2021 02.2021 11.2025 07.2021 07.2026 07.2021 02.2028 VII-DS-01933 -
505 Krönerstraße 7 Schule an der Krönerstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau 2022 05.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 07.202 1 04.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 07.2021 formelbedingt hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
Stand: 06.07.2021 
07:38 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Erläuterung risikobehafteter Maßnahmen 
Anlage 5a 
zu VI-Ifo-02954 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Fertigstellung 
Plan 
Einschätzung 
Verwaltung Erläuterung roter  Ampeln 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2026 Grundschule ist Abhängig von der Entwicklung des Ge samtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Eine Fortschreibun g der 
Soll-Termine kann erst zu gegebener Zeit erfolgen. 
47 Krönerstraße 3 Schule an der Krönerstraße (OS) OS Er weiterung 2022 
Mehrleistungen und Kostenerhöhung durch größere Bau schäden am Bestandsgebäude, Umplanungen infolge zu ho her 
Ausschreibungsergebnisse, Coronabedingter Verzug, E rweiterung des Nutzungskonzeptes für Mehrzweckkubus  - dafür 
notwendige Umplanungen 
505 Krönerstraße 7 Schule an der Krönerstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau 2022 Verzögerung von 3 Monaten durch coronabed ingte Einstellungen des Kampfmittelräumungsdienstes 
Legende: 
Grundschule 
Oberschule 
Sporthalle 
Stand: 01.07.2021 
12:32 Uhr 1/1 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2021 
Anlage 6 
zu VII-Info-02954 
Nr. Anschrift Schulobjekt Art Kurzbeschreibung der Maßn ahme JVP Umsetzungsstand 
1 Am kleinen Feld 3 Anwed-Rossbach-Schule BSZ Namenszug am Schulgebäude instandsetzen 6.000 € in Vorbereitung 
2 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ FUR Chemie Umsetzung von 2 Kabinetten (Planung war schon in 2020) 100.000 € in Vorbereitung 
3 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ Instandsetz ung Fußboden Flur Gebäudeteil 3 EG 30.000 € in Vorber eitung 
4 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS FUR  Chemie Umsetzung (Planung war 2020) 50.000 € in Vorb ereitung 
5 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Fenstersanierung auf Raten (Teilweise mit Pilzbefall, Austausch 
erforderlich, Unterhaltsanstrich für andere Fenster 50.000 € in Vorbereitung 
6 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS FU R Lehrküche Planung und Umsetzung 48.000 € in Arbeit 
7 Kantatenweg 40 Fritz-Gietzelt-Schule FÖS malermäßige I nstandsetzung Fenster, auf Raten umsetzen 40.000 € in  Arbeit 
8 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS 2. OG - Einba u Toilette 50.000 € in Vorbereitung 
9 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS FUR Hauswirts chaft Umsetzung (Planung war in 2020) 30.000 € in Vor bereitung 
10 Husemannstraße 2 August-Bebel-Schule GS Schallschutz i n den Flurbereichen 100.000 € in Vorbereitung 
11 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Ertüchtigung von Klassenräumen (Malerarbeiten, Bodenbelagswechsel, 
Schallschutz) 50.000 € in Arbeit 
12 Stöckelstraße 045 Clara-Wieck-Schule GS Bodenbelagsrep aratur 20.000 € in Vorbereitung 
13 Martinstraße 007 Ernst-Pinkert-Schule GS Ausbau / Umba u der Hausmeisterwohnung zum Unterrichtsraum 50.000 € in Vorbereitung 
14 Gletschersteinstraße 9 Franz-Mehring-Schule GS Weiterf ührung der Schallschutzmaßnahmen 100.000 € in Arbeit 
15 Stötteritzer Landstraße 21 Schule Holzhausen/ Haus 0 2 GS Fortsetzung Hortumbau, letzter Teil 50.000 € in Arbeit 
16 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Schallschutz u nd Erneuerung Räume 50.000 € in Vorbereitung 
17 Schulze-Delitzsch-Starße 23 Wilhelm-Wander-Schule GS U mnutzung HM Wohnung 60.000 € in Vorbereitung 
18 Holsteinstraße 66 Humboldtschule/ SH GY Vergrößerung T ürhöhen auf min. 2,00 m Durchgangshöhe 13.000 € in Ar beit 
01.07.2021 
12:48 Uhr 1/2 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2021 
Anlage 6 
zu VII-Info-02954 
Nr. Anschrift Schulobjekt Art Kurzbeschreibung der Maßn ahme JVP Umsetzungsstand 
19 Heinrichstraße 043 -045 125. Schule OS Grundstücksmauer Instand setzen, 
Putz- und Mauerarbeiten, Erdarbeiten, Malerarbeiten 15.000 € in Arbeit 
20 Virchowstraße 4-6 35. Schule OS FUR Physik Planung und Umsetzung 83.000 € in Vorbereitung 
21 Dieskaustraße 213 56. Schule OS FUR Chemie Umsetzung (Planung war 2020) 75.000 € in  Vorbereitung 
22 Dieskaustraße 213 56. Schule OS FUR Biologie Umsetzung (Planung war 2020) 75.000 € in Vorbereitung 
23 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Einbau FUR Biologie - Planung liegt vor 50.000 € in Vorbereitung 
24 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR TC/WT H Planung 10.000 € in Arbeit 
25 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR Chemi e Umsetzung (Planung war 2020) 50.000 € in Vorbereitu ng 
26 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS 
Ertüchtigung Innenputz, Bodenbelag, 
Malerarbeiten d. Schäden am Bestandsgebäude im Bauprozess des 
Neubau 1.BA Bildungsturm 
20.000 € in Vorbereitung 
27 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Umrüstung WC-Anlagen auf UP-Spülkasten und WC-Abtrennungen WC 
Jungen 15.000 € in Vorbereitung 
28 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Umrüstung WC-Anlagen auf UP-Spülkasten und WC-Abtrennungen WC- 
Mädchen 20.000 € in Vorbereitung 
29 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Umbau FUR 90.000 € in Vorbereitung 
30 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Schallschutz und Er neuerung Räume 50.000 € in Vorbereitung 
31 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS FUR Physik Planung und Umsetzung 83.000 € in Vorbereitung 
32 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Einbau FUR Biologie  - Planung liegt vor 50.000 € in Vorbereitung 
33 diverses LP 9 gemäß HOAI für abgeschl.Maßnahmen in der baul.Unterhaltung 
(Gewährleistung) 30.000 € in Vorbereitung 
34 diverses Anschluss Industriegeschirrspüler 12.000 € abgeschlossen 
Summe: 1.625.000 €
01.07.2021 
12:48 Uhr 2/2 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung VI-HP-07211 
hier: Sondertopf 2021 
Anlage 6a 
zu VII-02954 
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbezeichnung der Maßnahme 
 angedachtes 
Budget je 
Aufgabe 
Budget 2021 Bemerkung 
31.03.2021 
1 Am kleinen Feld 3/5 Arwed-Rossbach-Schule BSZ Fußbode nbeläge in den Gängen jährlich etagenweise erneuern 20.000 €                20.000 €                 in Vorbereitung 
2 Am kleinen Feld 3/5 Arwed-Rossbach-Schule BSZ Fenster  jährlich etagenweise malermäßig instand setzen 20.000 €                20.000 €                 in Vorbereitung 
3 Goldschmidtstraße 20 Henriette-Goldschmidt-Schule BS Z Maßnahmen Traditionszimmer 110-jähriges Schuljubil äum 35.000 €                35.000 €                 in Vorbereitung 
4 Portitzer Straße 1 Adolph-Diesterweg-Schule FÖS Schal lschutz Flure 20.000 €              20.000 €                in Vorbereitung 
5 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Malerarbei ten im 2. OG Raum 210 und 211 15.000 €               15.000 €                in Arbeit 
6 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Malern 25.000 €              25.000 €                in Arbeit 
7 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Austausch Bodenbelag, Streichen, Wände, Schallschut z SR, 
Schallschutz DaZ + LRS 45.000 €                45.000 €                 in Vorbereitung 
8 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Trennschicht Sandkastenböden Hortgarten+ Aust. 
Sandkastensand+ Ertüchtigung Sitzbankanlagen (Hortg arten) 20.000 €              
20.000 €                in Vorbereitung 
9 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Fahrradständer 15.000 €                15.000 €                 in Vorbereitung 
10 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Schallschutz Hort räume 9.000 €                  9.000 €                   in Vorbereitung 
11 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Fahrradständer/Fa hrradbügel an der 46. Schule 15.000 €                15.000 €                 in Vorbereitung 
12 Gersterstraße 74 9. Schule GS Ausbau und die Sanieru ng der Speiseräume 40.000 €                40.000 €                 in Vorbereitung 
13 Gersterstraße 74 9. Schule GS Sanierung Aula und Ans chaffung Licht- und Tonanlage 40.000 €                40.000 €                 in Vorbereitung 
14 Gersterstraße 74 9. Schule GS Behebung der Bodenschä den 40.000 €                20.000 €                 in Vorbereitung 
15 Gersterstraße 74 9. Schule GS Mittel für geeignete Lärmschutzmaßnahmen in allen R äumen der 9. 
Grundschule 50.000 €                25.000 €                 in Vorbereitung 
16 Gersterstraße 74 9. Schule GS Sanierung der Außenfas sade der Turnhalle 55.000 €               55.000 €                in Vorbereitung 
17 Garskestraße 21 90. Schule GS Malerarbeiten im 3. OG Raum 309, 2. OG Raum 212 und  1. OG 
Raum 110 + 112 20.000 €                20.000 €                 in Vorbereitung 
18 Geibelstraße 74 Adam-Friedrich-Oeser-Schule GS Ergän zung Fahrradständer 25.000 €                25.000 €                 in Vorbereitung 
01.07.2021 
10:55 Uhr 1/3 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung VI-HP-07211 
hier: Sondertopf 2021 
Anlage 6a 
zu VII-02954 
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbezeichnung der Maßnahme 
 angedachtes 
Budget je 
Aufgabe 
Budget 2021 Bemerkung 
31.03.2021 
19 Gaswerkweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Umbau R111 +  R110 30.000 €              30.000 €                in Vorbereitung 
20 Gaswerkweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Spielgeräteh aus als Ersatz für R111 15.000 €              15.000 €                in Vorbereitung 
21 Gaswerkweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Pflasterarbe iten Hofbereich 20.000 €              20.000 €                in Vorbereitung 
22 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule (25.) GS Haus 1 - Schallschutz + Erneuerung Räume 50.000 €                50.000 €                 in Vorbereitung 
23 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule GS Malerarbeiten und Bodenbelag erneuern 3.OG Flur und  UR- 
Räume 70.000 €                70.000 €                 in Vorbereitung 
24 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Malerar beiten, Raumtausch 20.000 €                20.000 €                 in Arbeit 
25 An der Märchenwiese 49 Marienbrunnerschule GS Hort - Gesamtes Hortgebäude ELT neu - Hort - Steckd osen + 
Schalter 50.000 €                50.000 €                 in Vorbereitung 
26 An der Märchenwiese 49 Marienbrunnerschule GS Hort - Raum 22a Hort - Raum 126 - Raum 124 - Fußbod enbelag 
erneuern 15.000 €                15.000 €                 in Arbeit 
27 An der Märchenwiese 49 Marienbrunnerschule GS Hort - Malerarbeiten + Schallschutz 1.OG Raum Flur,  Raum 20/21, 
Raum 124 35.000 €                35.000 €                 in Arbeit 
28 An der Märchenwiese 49 Marienbrunnerschule GS Schule  - Bodenbelag Lino Raum Lehrerzimmer austauschen 10. 000 €              10.000 €                in Arbeit 
29 Hohe Straße 45 Schule am Floßplatz GS Anpassungen Sc hulhof 25.000 €                25.000 €                 in Vorbereitung 
30 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Instandsetzung  Fenster und Bodenbeläge 45.000 €                45.000 €                 in Vorbereitung 
31 Elsbethstraße 2 Friedrich-Schiller-Schule GY Fenster  malermäßig instand setzen 20.000 €                20.000 €                 in Arbeit 
32 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Sc hule GY Schallschutz 4 Räume 30.000 €                30.000 €                 in Arbeit 
33 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Fahrradständer in B ügelform 15.000 €              15.000 €                in Arbeit 
34 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Aula Aufarbeiten Parkettboden  und neu Malern 35.000 €                35.000 €                 in Vorbereitung 
35 Hillerstraße 7 Thomasschule GY Ersatzpflanzung 7.500 €                  7.500 €                   in Vorbereitung 
01.07.2021 
10:55 Uhr 2/3 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung VI-HP-07211 
hier: Sondertopf 2021 
Anlage 6a 
zu VII-02954 
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbezeichnung der Maßnahme 
 angedachtes 
Budget je 
Aufgabe 
Budget 2021 Bemerkung 
31.03.2021 
36 Konradstraße 67 16. Schule OS zusätzliche Fahrradbü gel weil mehr Schüler 16.000 €               16.000 €                in Vorbereitung 
37 Döllingstraße 25 24. Schule OS Schallschutz 20.000 €              20.000 €                in Vorbereitung 
38 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanitärraum ehemalige HM-Wohnung Rückbau / Umbau + 
Malerarbeiten Schule 15.000 €              
15.000 €                in Vorbereitung 
39 Paul-Gruner-Straße 50 Petrischule OS Instandhaltungsarbeiten an Wänden und Treppen in de r 
Petrischule 50.000 €              50.000 €                in Vorbereitung 
40 Schulstraße. 6 Schule Mölkau OS Malerarbeiten 30.000 €                30.000 €                 in Vorbereitung 
41 betrifft alle Bestandsschulen Fahrradstellplatzoff ensive für Leipzigs Schulen 100.000 €             50.000 €                in Vorbereitung 
1.232.500 €    1.137.500 €     
01.07.2021 
10:55 Uhr 3/3 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen (Indixierung: 31.03.2021) 
Anlage 7 
zu VII-Ifo-02954 
ID 
TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Züge BGF Schüler Summe 
KG300-400 je Platz je BGF 
Neubauvorhaben 
Aktivierung 
566 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-Schule GS 4 5.940 448 9.541.384 € 21.298 € 1.606 €
557 Tarostraße 6 Pablo-Neruda-Schule GS 4 6.467 448 9.911 .191 € 22.123 € 1.533 €
564 Scharnhorststraße 24 Kurt-Masur-Schule GS 5 7.678 560 12.856.951 € 22.959 € 1.674 €
52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 5 11.489 1.120 19 .495.777 € 17.407 € 1.697 €
38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportschule OS 4 7.034 672 12.0 72.269 € 17.965 € 1.716 €
Baubeschluss 
6 Addis-Abeba-Platz 1 Addis-Abeba-Platz GS 4 6.484 448 12. 087.025 € 26.980 € 1.864 €
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule 
1) GS 4+ 5.707 448 9.151.379 € 20.427 € 1.604 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule 1) GS 4+ 5.318 448 8.597.436 € 19.191 € 1.617 €
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße 1) GS 4+ 5.728 448 9.946.347 € 22.202 € 1.736 €
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 2) OS 4 8.118 672 21.504.900 € 32.001 € 2.649 €
97 Messe-Allee Schule an der Messe-Allee 2) OS 5 9.774 840 20.445.789 € 24.340 € 2.092 €
Komplexsanierungen 
Baubeschluss 
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße OS 2,5+ 4.605 420 6.101.765 € 14.528 € 1.325 €
86 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße OS 2,5+ 4.61 8 420 4.086.815 € 9.731 € 885 €
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS 3+ 4.526 336 5.527.042 € 16.450 € 1.221 €
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS 3 4.699 144 7.340.2 45 € 50.974 € 1.562 €
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS 3,5+ 4.606 392 6.461.11 5 € 16.482 € 1.403 €
1) Schüleranzahl exkl. 20% Kapazitätsobergrenze 
2) Kosten einschl. Generalübernehmerzuschlag 18% 
24.06.2021 
10:09 Uhr 1/1