1. Änderung zum Baubeschluss Jugendhilfeeinrichtung, Deiwitzweg 1 - Umbau
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-04922-DS-03
Datum: 2023-05-03
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/8 
 
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-04922-DS-03 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Jugendhilfeeinrichtung, Deiwitzweg 1 - 
Umbau 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Beschlussfassung 
Verwaltungsausschuss 31.05.2023 Information zur 
Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 02.05.2023: 
 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Jugendhilfeeinrichtung, Deiwitzweg 1 - Umbau“ 
wird bestätigt. 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 1.783.997 € € um 334.000 € auf 
2.117.997,00€. Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 334.000 €. 
3. Die Deckung des Mehrbedarfs im PSP-Element 'JHE Deiwitzweg' (7.0002065) in 
Höhe von 334.000 € im Haushaltsjahr 2023 wird über die Inanspruchnahme der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO aus den folgenden PSP-
Elementen zur Verfügung gestellt: 
„Kita Kunzestraße 4-6“ (7.0002355)                                           167.665 € 
„Kita Louis-Fürnberg-Str. 19“ (7.0002222)                                   55.000 € 
„KITA NB Wiesenblumenweg“ (7.0002063)                                 50.000 € 
„Interim Standort Louis-Fürnberg-Straße“ (7.0002445)                61.335 € 
4. Die ab dem Haushaltsjahr 2024 ff anfallenden Kosten i.H.v. 32.786 € werden 
innerhalb des Budgets des Fachamtes berücksichtigt  . 
 
Räumlicher Bezug 
04207 Leipzig, Stadtbezirk West, Lausen-Grünau, LIGIS-ID: 002763g001 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
x  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
  Sonstiges: 
 
1 von 10 in Zusammenstellung
2/8 
 
Im Deiwitzweg wird die ehemalige Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende zur 
Jugendhilfeeinrichtung umgebaut. Im Rahmen der Projektrealisierung zeigten sich 
Mehrkosten in drei Losen. Nach bereits verzögertem Maßnahmebeginn ist eine 
Mittelbereitstellung und damit Einhaltung des avisierten Nutzungsbeginns unumgänglich. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2023 2023 334.000 7.0002065.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2024 ff  32.786 1.100.36.7.0.01.06   
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 10 in Zusammenstellung
3/8 
 
 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
x Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
 Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 10 in Zusammenstellung
4/8 
 
 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz X ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
entfällt 
 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
entfällt  
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
entfällt 
 
  
III.   Strategische Ziele  
Es wird auf VII-DS-04922 v. 03.11.2021 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
4 von 10 in Zusammenstellung
5/8 
 
  
IV.  Sachverhalt  
 
1.  Anlass  
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- Baubeschluss Jugendhilfeeinrichtung, Deiwitzweg 1 – Umbau (VII-DS-04922 v. 
03.11.2021) 
- Jugendhilfeeinrichtung, Deiwitzweg 1 – Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zur 
Überlassung des Objektes an den VKKJ (VII-DS-04922-DS-02 v. 12.04.2022) 
 
1.2 Planungs-/Bautenstand 
Die Planung ist abgeschlossen. 
Der Bau begann verzögert in 10/2022. 
Die Ursachen sind unter Punkt 3 ausgeführt. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme  
Im Deiwitzweg wird die ehemalige Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende zur 
Jugendhilfeeinrichtung umgebaut. Die Um- und Ausbaumaßnahmen dienen der Entwicklung 
einer Jugendhilfeeinrichtung im Stadtbezirk West. Die neue Jugendhilfeeinrichtung vereint 
verschiedene Hilfen und Angebotsformen des Trägers Verbund Kommunaler Kinder- und 
Jugendhilfe (VKKJ). 
Im Rahmen der Projektrealisierung zeigten sich Mehrkosten in drei Losen. Zu den Gründen 
wird unter Pkt. 4.2 ausgeführt. Mehrkosten entstanden durch erhöhte 
Ausschreibungsergebnisse. Eine erfolgreiche Gegensteuerungsmaßnahme bestand in der 
Aufhebung und erneuten Ausschreibung des Loses HLS, so dass nicht Mehrkosten i.H.v 
195.000 € nach erfolgter erster Ausschreibung, sondern lediglich i.H.v. 80.000 € nach 
erneuter Ausschreibung entstanden. 
 
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
 VII-DS-04922 v. 
03.11.2021 
nach Änderung erwartet 
Baubeginn 05/2022 11/2022 
Fertigstellung 04/2023 12/2023 
Nutzungsbeginn 05/2023 01/2024 
 
Die Aussetzung des Baubeschlusses VII-DS-04922 zur zeitweiligen Unterbringung 
Geflüchteter Ukrainer bis 08/2022 verzögerte die Umsetzung der Ausschreibungen und 
damit den Baubeginn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 von 10 in Zusammenstellung
6/8 
 
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
 
4.1 Kostenübersicht 
PSP-Element „JHE Deiwitzweg“ (7.0002065.700) 
100Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 €200Herrichten und Erschließen 0,00 € 0,00 € 0,00 €300Bauwerk- Baukonstruktionen 672.219,00 € 222.000,00 € 894.219,00 €400Bauwerk- Technische Anlagen 408.262,00 € 112.000,00 € 520.262,00 €500Außenanlagen 198.386,00 € 50.000,00 € 248.386,00 €600Ausstattung und Kunstwerke * 0,00 € 0,00 € 0,00 €700Baunebenkosten 451.133,00 € 451.133,00 €1.730.000,00 € 384.000,00 € 2.114.000,00 €Gegenrechnung Preissteigerungsindex (PSI) gerundet: 53.997,00 € -50.000,00 €Gesamt: 1.783.997,00 € 334.000,00 € 2.117.997,00 €
Gesamtkosten
Gesamt
Kosten gem.  BB VII-DS-04922 v. 03.11.2021KG Kostengruppe Zusätzliche Kosten 
 
 
4.2 Begründung der Zusatzkosten 
KG Begründung (Auflistung der hauptsächlichen Maßnahmen) Zusätzliche Kosten
300
Los 02 - BauhauptleistungenNach erfolgter Submission und Auswertung der Angebote, wurde festgestellt, dass der Bestbieter (159.500,00€) nur geringfügig über der Summe des verpreisten LV´s (156.304,98 €) lag. Die Überprüfung der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Bieters ergab jedoch, dass es Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit gibt, da der bisherige Jahresumsatz deutlich unter der Angebotssumme lag. Der Bieter musste zwangsläufig ausgeschlossen werden. Der weitplatzierte Bieter wurde bezuschlagt. Die dargestellte Differenz stellt das erhöhte Angebot gegenüber der Kostenberechnung dar.
84.000,00 €
300Ausschreibungsbedingte Mehrkosten in den Losen Trockenbau, Außenfenster und -türen sowie Sonnenschutz 68.000,00 €
300Zusätzliche Leistungen, die mittels Kleinaufträgen vergeben werden, um Baustellenablauf abzusichern und auf Bestandssituation flexibel reagieren  zu können. 30.000,00 €
300prognostizierte Ausschreibungsverluste in den Losen Fenster und Tischlerarbeiten 40.000,00 €
300Zwischensumme 222.000,00 €
400
Los 10 - Heizung Lüftung SanitärIn der ersten Ausschreibung wurde ein unwirtschaftliches Ergebnis erzielt (Differenz zur KB 195 T€ / KB: 188.266,00 €) Aufgrund dessen wurde diese aufgehoben und erneut ausgeschrieben. An der 2. Ausschreibung haben sich mehrere Firmen beteiligt. Dennoch lag das Ergebnis noch 80 T€ über dem vorhergenannten verpreisten LV. Grund für diese Überschreitung des Budgets sind u. a. gestiegene Materialpreise und Lohnkosten, sowie gestiegene Betriebskosten der Firmen. Das Angebot wurde bezuschlagt, da nicht mit einem besseren Ergebnis gerechnet werden kann.
80.000,00 €
400Vergabeverluste Elektroinstallation, trotz zweifacher Ausschreibung 32.000,00 €400Zwischensumme 112.000,00 €500bepreistes LV fällt nach Indexierung auf aktuelle Marktsituation höher aus 50.000,00 €500Zwischensumme 50.000,00 €200 - 700 Summe 384.000,00 € 
 
4.3 Fördermittel 
Förderprogramm AWS Förderung 
Förderansatz gemäß Förderrichtlinie in % 50% der zuwendungsfähigen Kosten 
Gesamtkosten neu 2.117.997 € 
Kostenansatz gemäß ÄV. 1.783.997 € 
Anteil Fördermittel    786.300 € 
Letzte Ämtervereinbarung vom  13.12.2021 
 
Die Förderung der Maßnahme erfolgt über das Programm „Sozialer Zusammenhalt“ im 
Fördergebiet Leipzig Grünau. Die Übertragung der Fördermittel wurde beantragt. Eine 
angepasste Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung wird derzeit erarbeitet. 
6 von 10 in Zusammenstellung
7/8 
 
 
4.4 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan 
 
PSP-Element „JHE Deiwitzweg“ (7.0002065.700) 
Bezeichnung IST Vorjahre Übertrag 
aus 2022 2023 Gesamt 
veranschlagte Auszahlungen  147.377 1.286.523 350.100 1.784.000 
Veränderung Auszahlungen*    333.997 333.997 
Summe AZ neu** 147.377 1.286.523 684.097 2.117.997 
veranschlagte Einzahlungen  50.000 386.203 350.100 786.303 
Veränderung Einzahlungen  0 -3 -3 
Summe EZ neu 50.000 386.203 350.097 786.300 
veranschlagte Eigenmittel 97.377 900.320 0 997.697 
Veränderung Eigenmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT].000 334.000 
Summe Eigenmittel neu 97.377 900.320 334.000 1.331.697 
 
Deckung des Mehrbedarfs         
Bezeichnung  Projektdefinition 2023 Gesamt  
Kita Kunzestraße 4-6 7.0002355   167.665 167.665 
Kita Louis-Fürnberg-Str. 19 7.0002222   55.000 55.000 
KITA NB Wiesenblumenweg   7.0002063   50.000 50.000 
Interim Standort Louis-Fürnberg-
Straße   7.0002445   61.335 61.335 
Summe     334.000 334.000 
 
 
Begründung der Deckungsquelle: 
 
„Kita Kunzestraße 4-6“ (7.0002355) 
Auf Grund des gestiegenen baulichen Umfangs der geplanten Freiflächensanierung „Kita 
Kunzestraße 4-6“ ist die Auslagerung der beiden Kindertageseinrichtungen zwingend 
notwendig. Die Durchführung der Maßnahme muss auf 2024 verschoben werden, da der 
geplante Interimsstandort Kantatenweg für die Auslagerung der Einrichtungen erst ab 2024 
zur Verfügung steht. Ein anderes geeignetes Auslagerungsobjekt ist derzeit nicht verfügbar.  
Die ursprünglichen Planmittel werden daher für die Maßnahme in 2023 nicht in voller Höhe 
benötigt.  
 
„Kita Louis-Fürnberg-Str. 19“ (7.0002222) 
Der Planungsbeschluss wird derzeit erarbeitet. Die ursprünglichen geplanten Mittel im 
Haushaltsjahr 2023 werden nicht in voller Höhe benötigt. 
 
„KITA NB Wiesenblumenweg“ (7.0002063) 
Der Neubau der Kita Wiesenblumenweg war entsprechend der Kitbaustrategie mit 
Planungsbeginn 2023 in die Haushaltsplanung eingeordnet. Aufgrund der unklaren 
Bedarfslage im Versorgungsraum Südost, über die erst mit der neuen 
Bevölkerungsvorausschätzung entschieden werden kann, wird gegenwärtig keine 
Planungsaufgabe angestrebt. Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass in 
2023 keine finanziellen Mittel für die Kita Wiesenblumenweg benötigt werden und deshalb 
die Planungsmittel in Höhe von insgesamt 80.000€ zur Deckung anderer Maßnahmen zur 
7 von 10 in Zusammenstellung
8/8 
 
Verfügung stehen. 
 
„Interim Standort Louis-Fürnberg-Straße“ (7.0002445) 
Der Planungsbeschluss wird derzeit erarbeitet. Die ursprünglichen geplanten Mittel im 
Haushaltsjahr 2023 werden nicht in voller Höhe benötigt. 
 
4.5 Folgekosten  
 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2024 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
12.540 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
20.246 
Summe 
32.786 
 
 
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
keine  
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  bereits erfolgt   geplant x  nicht nötig 
 
7.  Besonderheiten   
keine 
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Die Kosten für das Haushaltsjahr 2023 könnten nicht fristgerecht gedeckt werden. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
 
8 von 10 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Nutzungskosten im Hochbau 40 Amt für Schule Tabelle 1
gemäß DIN 18960 
0 Jugendhilfeeinrichtung 
Name Nutzung 
Deiwitzweg 1 04207 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Umbau 0
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 04.04.2023 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9140 
316 Versorgung Strom 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
310 Versorgung 0 0
321 Entsorgung Schmutzwasser 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9910 
320 Entsorgung 0 0
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9414 
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 0 0
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 3.764 3.764 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 7.605 7.605 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 659 659 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9223 
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 12.028 12.028 
Nutzungskostengruppe 
Stadt Leipzig 
65/038/21-01/03_NUK_Tabelle1_Amt40_Fbl_038 
 1/2 
9 von 10 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Nutzungskosten im Hochbau 40 Amt für Schule Tabelle 1
gemäß DIN 18960 
0 Jugendhilfeeinrichtung 
Name Nutzung 
Deiwitzweg 1 04207 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Umbau 0
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 04.04.2023 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
Nutzungskostengruppe 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4211 1000 
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4211 2000 
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanlagen 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9415 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 512 512 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4255 2010 
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 512 512 
361 Dienste Kontrollen 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
379 Einnahme 0 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 12.540 12.540 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 8.067 8.067 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 9.798 9.798 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 2.381 2.381 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 0 0 Bereitstellung von Gebäuden für HzE 1.100.36.7.0.01.06 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 20.246 20.246 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.01.2024 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 12 
KG 300 12 
KG 400 12 
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 1,00 
KG 300 1,00 
KG 400 1,00 
Stadt Leipzig 
65/038/21-01/03_NUK_Tabelle1_Amt40_Fbl_038 
 2/2 
10 von 10 in Zusammenstellung