23. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und offenen Freizeittreffs
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-08035
Datum: 2023-04-11
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/7 
 
 
 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-08035 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
 
Betreff: 
23. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und 
offenen Freizeittreffs 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung 31.03.2023 Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  Information zur 
Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie  Information zur 
Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau  Information zur 
Kenntnis 
SBB Mitte  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nordost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Ost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Südost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Süd  Information zur 
Kenntnis 
SBB Südwest  Information zur 
Kenntnis 
SBB West  Information zur 
Kenntnis 
SBB Alt-West  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nordwest  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nord  Information zur 
Kenntnis 
Ratsversammlung 19.04.2023 Information zur 
Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der 23. Sachstandsbericht (Stand 31.12.2022) zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und offenen 
Freizeittreffs wird zur Kenntnis genommen.  
 
Räumlicher Bezug 
Stadt Leipzig 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
x  Sonstiges: 
1 von 53 in Zusammenstellung
2/7 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 werden ab dem 23. Sachstandsbericht erstmals 
umfängliche Anpassungen vorgenommen, um den direkten Bezug zur Maßnahmenplanung 
und deren Umsetzung herzustellen.  
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GS) mit den jeweiligen 
Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und Berufsschulzentren (BSZ).  
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung (HzE) 
sowie Offene Freizeit-Treffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen x nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung   nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 53 in Zusammenstellung
3/7 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
 Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
x Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 53 in Zusammenstellung
4/7 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Strategische Ziele sind aufgrund des Inhalts der Vorlage nicht zutreffend.  
 
  
4 von 53 in Zusammenstellung
5/7 
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert.  
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 werden ab dem 23. Sachstandsbericht erstmals 
umfängliche Anpassungen vorgenommen, um den direkten Bezug zur Maßnahmenplanung 
und deren Umsetzung herzustellen.  
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GS) mit den jeweiligen 
Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und Berufsschulzentren (BSZ).  
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung (HzE) 
sowie Offene Freizeit-Treffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
2. Ausführliche Darstellung der Information 
 
Die Darstellung in der Berichterstattung wurde dahingehend angepasst, dass sie sich an der 
Blockzusammenstellung und Blockfolge der Schul- und Kitabaustrategie anlehnt: 
Baumaßnahmen, welche in wesentlichen gegenseitigen Abhängigkeiten stehen, wurden zu 
sogenannten Blöcken zusammengefasst. Diese Abhängigkeiten stehen u.a. im 
Zusammenhang mit notwendigen Auslagerungsstandorten. Weiterhin sind auch 
Teilmaßnahmen zu einem Schulstandort als Einzelmaßnahmen im Block aufgeführt.    
Maßnahmen, welche keinem Block zugeordnet sind, wurden in der Schulbaustrategie nach 
ihrer Art in Maßnahmen der Kapazitätserweiterungen und Kapazitätssicherung differenziert. 
 
Auf die ausführlichen Erläuterungen zum Vorbereitungs- und Umsetzungstand der 
Sofortschulen (Drucksache VI-DS-05899-NF-21) wird verzichtet. Die Berichterstattung der 
bereits im Bau befindlichen Maßnahmen (Gymnasium Wiederitzsch in der Messe-Allee 
sowie das Gymnasium „Prager Spitze“ in der Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße) 
sind in den vorhandenen Anlagen zur Terminübersicht und den Finanzdaten enthalten.  
 
Die redaktionellen und inhaltlichen Änderungen der Anlagenstruktur werden in einer 
Übersicht (Anlage 0 - Gegenüberstellung Änderung der Anlagenstruktur) 
gegenübergestellt. 
 
Die Gliederung der Anlagen werden je Berichtsinhalt in der Objektnutzung getrennt 
dargestellt: 
• a) für Schulbau   
• b) für Kita, HzE sowie OFT  
 
Der Turnus zur Berichterstattung der einzelnen Anlagen wurde nachfolgend angepasst, um 
die Informationen zielgerechter zu platzieren. 
 
 
  Anlagen 1a und 1b          Terminübersicht   
     quartalsweise mit jedem Sachstandsbericht 
  
 Anlagen 2a und 2b        Finanzdaten     
     quartalsweise mit jedem Sachstandsbericht 
  
 Anlagen 3a und 3b        Mittelumwidmungen   
     quartalsweise mit jedem Sachstandsbericht 
5 von 53 in Zusammenstellung
6/7 
 
  
Anlage 4a und 4b  Erläuterung risikobehafteter Vorhaben   
  
Anlage 5           Kapazitäten Schulklassen   
     1 x jährlich mit Stand 30.06. des Jahres 
 
 Anlage 6a und 6b         Berichterstattung zum Umsetzungsstand des  
     Jahresvorhabenplanes (Werterhaltung)   
     1 x jährlich mit Stand 31.12 des Jahres 
 
 Anlagen 7a und 7b        Baukostenvergleiche    
     1 x jährlich mit Stand 31.12 des Jahres 
 
Anlage 8     Beschluss- und Kostenübersicht realisierter 
Schulbaumaßnahmen 
     1 x jährlich mit Stand 31.12. des Jahres 
 
 
Ausführliche, detaillierte Information zu den Anlagen 
 
Anlagen 1a und 1b Terminübersicht  
  
In den Anlagen „Terminübersicht Schulbau“ (Anlage 1a) und „Terminübersicht 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs“ (Anlage 1b) werden sowohl 
geplante als auch in Realisierung befindliche Baumaßnahmen mit den jeweiligen 
Projektständen abgebildet.  
Für eine bessere Prognose und Übersichtlichkeit wurden zusätzliche Spalten mit 
Informationen ergänzt.  
Die Einschätzung der Verwaltung wird zudem mit einem vereinfachten Ampelsystem 
hinterlegt, welches eine leichte (gelb) bzw. kritische Terminverschiebungen (rot) zu einzelnen 
Planungs- und Bauständen anzeigt. Sofern die Baumaßnahme planmäßig läuft, ist die 
Ampelfarbe grün. 
 
Anlagen 2a und 2b Finanzdaten   
 
In den jeweiligen Anlagen „Finanzdaten “ werden die aktuellen Beschlüsse einschließlich der 
mit dem jeweiligen Beschluss bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, 
Zuschüsse) und bestätigte Änderungen zu Mehrkosten getrennt nach Schulbau (Anlage 2a) 
und Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs (Anlage 2b) dargestellt.    
Über die Mehrkosten und Mittelumwidmungen, die sich aus der Entscheidungsbefugnis des 
Oberbürgermeisters gemäß § 21 der Hauptsatzung (VII-DS-06361-NF-04 vom 15.12.2022) 
ergeben wird ergänzend auf die Anlagen 3a bzw. 3b verwiesen. Sämtliche Beträge werden 
inkl. MwSt. ausgewiesen. 
 
Anlagen 3a und 3b Übersicht unterjährige Mittelumwidmungen 
 
Unterjährige Mittelumwidmungen nach: 
- § 79 SächsGemO (Abweichungen vom Haushaltsplan) mit über-/außerplanmäßiger 
 Aufwendungen und Auszahlungen), 
- § 81 SächsGemO (Verpflichtungsermächtigungen) und  
- § 20 SächsKomHVO (Echte Deckungsfähigkeit) mit Aufwendungen, Auszahlungen/ 
 Verpflichtungsermächtigungen 
werden, getrennt nach Schulbau (Anlage 3a) bzw. Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, 
Offene Freizeittreffs (Anlage 3b) abgebildet. Die Berichterstattung erfolgt entsprechend den 
Regelungen zu Wertgrenzen der Hauptsatzung. 
 
 
 
6 von 53 in Zusammenstellung
7/7 
 
 
Anlagen 4a und 4b Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
 
Die Anlage 4 enthält eine Zusammenfassung sowie jeweilige Kurzerläuterung aller stark 
risikobehafteter Vorhaben mit kritischer Terminverschiebung. 
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei kritischen Terminverschiebungen sehr zeitnah 
entsprechende Vorschläge zur Gegensteuerung zu erarbeiten, umzusetzen und darüber in 
folgenden Berichten zu informieren. 
 
Anlage 5 Soll-Ist-Vergleich der Kapazitäten  
 
In der Anlage 5 wird über eine „Bewertung der Eingangsklassen von Schulen in dieser 
Anlage berichtet. Dafür werden für die benötigten Schulkapazitäten die Planung (Soll) mit der 
aktuellen Prognose (Ist) abgeglichen.  
 
Anlage 6 Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes  
    (Werterhaltung) 
 
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes. 
 
Anlage 7a und 7b Baukostenvergleich  
 
In der Anlage 7 werden in den beiden Anlagen Baukosten (Kostengruppen 300 und 400 
nach DIN 276) stadteigener Bauvorhaben, getrennt nach Schulbau (Anlage 7a) bzw. 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs (Anlage 7b) dargestellt.  
 
Bisher wurden Baukostenvergleiche auf Grundlage der Beschlusslagen ermittelt.  
Nunmehr erfolgt die Darstellung des Kostenkennwertvergleiches anhand der 
Kostenfeststellung (d.h. der abgerechneten Baukosten) bei vergleichbaren Bauvorhaben. 
 
Für eine bessere Vergleichbarkeit werden die Ergebnisse der Kostenkennwerte für die 
Bauvorhaben mit dem aktuellen Baupreisindex jeweils zum Basisjahr 2015 =100% ab dem 
der Fertigstellung indiziert. Sämtliche Beträge werden inkl. MwSt. ausgewiesen. 
 
Anlage 8 Beschluss- und Kostenübersicht realisierter Schulbaumaßnahmen 
 
In der Anlage 8 wird bezugnehmend auf die abgeschlossenen Schulbaumaßnahmen eine 
Übersicht zum Beschlusscontrolling und der beschlossenen Kosten dargestellt.  
 
 
Anlage/n 
1 Anlage  0 - Gegenüberstellung Anlagenstruktur Sachstandbericht (öffentlich) 
 
2 Anlage 1a - Terminübersicht Schulbaumaßnahmen (öffentlich) 
 
3 Anlage 1b - Terminübersicht Kita, HzE, OFT (öffentlich) 
 
4 Anlage 2a - Finanzdaten Schulbaumaßnahmen (öffentlich) 
 
5 Anlage 2b - Finanzdaten Kita, HzE, OFT (öffentlich) 
 
6 Anlage 3a - Übersicht unterjährige Mittelumwidmungen Schulbau (öffentlich) 
 
7 Anlage 3b - Übersicht unterjährige Mittelumwidmungen Kita, HzE, OFT 
(öffentlich) 
 
8 Anlage 4a - Erläuterung risikobehaftete Vorhaben Schulbau (öffentlich) 
 
9 Anlage 6 - Jahresvorhabenplan JVP2022 (öffentlich) 
 
10 Anlage 6 - Jahresvorhabenplan SoTo (öffentlich) 
 
11 Anlage 7a - Baukostenvergleich Schulbau (öffentlich) 
 
12 Anlage 7b - Baukostenvergleich Kita (öffentlich) 
 
13 Anlage 8 - Übersicht realisierte Maßnahmen Schulbau (öffentlich) 
 
 
7 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzif
Task Force Schulhausbau und Kita
Schulbaukoordination
Gegenüberstellung Änderung der Anlagenstruktur Anlage 0
zu VII-Ifo-08035
bis 22. Sachstandbericht   Anlage neu ab 23. Sachstandsbericht Berichtsturnus 
Anlage 1 Sachstand Vorbeitung/ Umsetzung Sofortschulen Entfall Anlage 1 a Terminübersicht Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12. 
siehe Anlage 1-2 b Kita, HzE, OFT 
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelumwidmung siehe Anlage 3 Anlage 2 a Finanzdaten Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12. 
b Kita, HzE, OFT 
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen siehe Anlage 5 Anlage 3 a Mittelumwidmung Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12. 
b Kita, HzE, OFT 
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen Finanzübersicht siehe Anlage 2 Anlage 4 a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12. 
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen Terminübersicht siehe Anlage 1 b Kita, HzE, OFT 
Anlage 5a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben siehe Anlage 4 Anlage 5 Kapazitäten Schulklassen 30.06. jährlich 
Anlage 6 Berichterstattung VI-HP-07211 - Jahresvorhabenpla n 2022 siehe Anlage 6 Anlage 6 a Schulen 31.12. jährlich 
Anlage 6a Berichterstattung VI-HP-07211 - Sondertopf 2022 siehe Anlage 6 b Kita, HzE, OFT 
Anlage 7 siehe Anlage 7 Anlage 7 a Baukostenvergleiche Schulen 30.12. jährlich 
b Kita, HzE, OFT 
Anlage 8 Beschluss- und Kostenübersicht realisierter Sch ulbaumaßnahmen 30.12 jährlich 
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben 
und Komplexsanierungen 
Berichterstattung zum Umsetzungsstand 
des Jahresvorhabenplan (Werterhaltung) 
8 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
1 670 Max-Liebermann-Str. / 
Knöflerstr. Grundschule GS Neubau 2029 1 A 06.2023 06.2025 06.2026 06.20 26 07.2029 07.2029 - -
2 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sani erung 2032 1 B 08.2026 08.2028 08.2029 08.2029 07.2032 07.20 32 - -
3 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanie rung 2035 1 C 06.2029 05.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
4 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule (1. BA) GY Er weiterung 2028 2 A 08.2022 09.2024 04.2025 04.2025 07.2028 0 7.2028 VII-DS-07433 -
5 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule (Interim) GY Interim 2028 2 B 02.2024 03.2028 03.2028 07.2028 07.2028 - -
6 712 Nordplatz 13 Leibnizschule (2.BA) GY Sanierung 2031 2 C 08.2022 09.2024 07.2028 07.2028 03.2031 03.2031 VII-DS- 07433 -
7 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel -Straße GS Neubau 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 11 .2024 03.2025 VI-DS-06977 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
8 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 
(SH) SH, GS Neubau 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 11.20 24 03.2025 VI-DS-06977 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
9 19 Martin-Hermann-Straße 1 120. Schule GMS Sanierung 20 29 3 B 03.2023 10.2025 09.2026 09.2026 08.2029 08.2029 VII-D S-08026 -
10 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanieru ng 2031 3 C 08.2025 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
11 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung 2034 3 D 06 .2028 06.2030 06.2031 06.2031 07.2034 07.2034 - -
12 168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau 20 33 3 DD 09.2028 08.2030 09.2031 09.2031 08.2033 08.2033 - -
13 110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS Erweiterung 2022 4 A 04.2017 06.2018 10.2020 10.20 20 03.2022 04.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031 
14 508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS Sanierung 2022 4 AA 01.2020 02.2021 03.2021 03.202 1 08.2022 04.2023 VI-DS-00755 VII-DS-02035 
15 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS San ierung 2025 4 B 12.2020 07.2022 05.2023 05.2023 11.2025 03.2026 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06985 
16 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule an der Paul-Gruner -Straße GS Sanierung 2031 4 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.202 8 07.2031 07.2031 
17 48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstra ße OS Reaktivierung 2023 5 A 06.2018 06.2018 04.2020 04.2020 05.2023 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
18 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neubau 2025 5 AA 07.2021 04.2023 11.2023 11.2023 02.2025 02. 2025 VII-DS-02822 VII-DS-08025 
19 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2027 5 B 07.2021 08.2023 01.2025 01.2025 05.2027 05.2027 VII-DS- 02822 -
20 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanieru ng 2031 5 C 06.2025 03.2026 06.2028 06.2028 06.2031 06.2031 - -
21 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung 2034 5 D 06.2028 06.2026 06.2031 06.2031 06.2034 06.2034 - -
22 703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS Neubau 2036 5 E 06.2031 07.2033 08.2034 08.2034 07.20 36 07.2036 - -
23 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straß e GS, SH Neubau 2026 6 A 05.2020 01.2023 04.2024 04.2024 08.2 026 08.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498 
24 68 Rosenowstraße 56 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule (H2 ) GS Sanierung 2029 6 B 09.2023 06.2025 06.2026 06.2026 06.20 29 06.2029 - -
25 72 Kohlgartenstraße 58 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule 
(interim) BSZ Sanierung 2030 6 C 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.20 30 06.2030 - -
26 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 7 A 06.2022 07.2023 07.2024 07.2024 07.2026 07.2026 VII -DS-07086 -
Stand: 28.02.2023 
10:07 Uhr 1/7 
9 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
27 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung 2031 7 B 0 6.2025 06.2026 06.2028 06.2028 06.2031 06.2031 - -
28 681 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule G S Sanierung 2033 7 C 06.2028 06.2026 06.2030 06.2030 06.2033 06.2033 - -
29 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Ne ubau 2025 8 A 01.2019 02.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12.202 5 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
30 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau 2025 8 A 01.2019 04.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12 .2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
31 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2029 8 B 06.20 24 06.2026 06.2027 06.2027 06.2029 06.2029 - -
32 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanier ung 2023 9 A 11.2019 07.2021 11.2021 11.2021 12.2023 04.2024 VII-DS-00402 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
33 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 2027 9 B 10.2022 08.2024 06.2025 06.2025 12.2027 12.2027 VII -DS-07445 -
34 204 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Lößnig / Marienbr unn GS Neubau 2031 9 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 07.203 1 07.2031 - -
35 509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG Neubau 2022 10 A 08.2017 05.2018 05.2019 05.2019 07.2022 02.2023 - VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
36 47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße (OS) OS Erweite rung 2022 10 A 08.2017 03.2018 03.2019 03.2019 07.2022 02.2023 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
37 505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau 2022 10 A 08.2017 06.2019 06.2020 06.2020 07.2022 02.2023 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
38 518 Wurzner Straße 140b Sportplatz Campus Ihmelsstr aße SFF Sanierung 2023 10 A 07.2018 03.2022 03.2023 03.2023 0 6.2023 06.2023 - VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
39 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau 2023 10 A 10.2020 11.2021 04.2022 04.2022 08.2023 10.2023 VII-DS-01531 VII-DS-06311 
40 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße (GY) GY Neubau 2 023 10 AA 01.2019 10.2019 11.2020 11.2020 12.2023 01.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
41 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung 2024 10 B 09.2019 11.2021 02.2023 02.2023 0 7.2024 03.2025 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
42 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sa nierung 2026 10 C 09.2019 11.2021 11.2024 04.2025 07.2026 05.2027 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
43 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Ne ubau 2027 10 D 03.2020 06.2023 06.2025 06.2025 06.2027 06.20 27 VII-DS-00935 -
44 779 Uhlandstraße 28 neue Schule Georg-Schwarz- 
Straße (OS ab 2025) OS Umnutzung 2026 11 A 06.2021 06.2023 06.2024 06.2024 06.20 26 06.2026 - -
45 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 202 5 11 B 03.2020 02.2022 08.2022 08.2022 02.2025 02.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
46 553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule GS Sanierung 20 30 11 C 06.2024 06.2026 06.2027 06.2027 06.2030 06.2030 - -
47 494 Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Neubau 2031 12 A 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
48 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung 20 34 12 B 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 06.2034 06.2034 - -
49 791 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule 
(Interim) GS Interim 2028 13 A 06.2024 07.2024 07.2025 07.2025 06.2028 06.2028 - -
50 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanieru ng 2029 13 B 07.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2029 06.2029 - -
51 305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranu sstraße GMS Neubau 2029 14 A 09.2023 06.2025 06.2026 06.2026 06.2029 06.2029 - -
52 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung 2031 14 B 06.2 025 06.2024 06.2028 06.2028 06.2031 06.2031 - -
Stand: 28.02.2023 
10:07 Uhr 2/7 
10 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
53 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule (Interim ) FÖS Interim 2030 15 A 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.20 30 07.2030 - -
54 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanier ung 2029 15 B 06.2023 07.2025 08.2026 08.2026 07.2029 07.202 9 - -
55 314 Garskestraße 21 90. Schule GS Sanierung 2032 15 C 08. 2026 07.2028 08.2029 08.2029 07.2032 07.2032 - -
56 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Hans-Beimler-Straße GS Neubau 2028 16 A 03. 2022 12.2023 08.2025 08.2025 07.2028 07.2028 VII-DS-06864 -
57 565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule 
(Erweiterung) GY Erweiterung 2031 16 B 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07. 2031 07.2031 - -
58 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau 2024 17 A 07.2021 10.2021 02.2022 02.2022 08. 2024 10.2024 VII-DS-02831 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
59 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS N eubau 2026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 09.2023 07.2026 07.2 026 VII-DS-02831 VII-DS-07385 
60 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau 2026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 09.2023 07. 2026 07.2026 VII-DS-02831 VII-DS-07385 
61 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS E rweiterung 2029 19 A 01.2021 07.2026 08.2027 08.2027 07.202 9 07.2029 VII-DS-01933 -
62 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS S anierung 2027 19 B 01.2021 07.2023 07.2024 07.2024 07.2027 0 7.2027 VII-DS-01933 -
63 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. B A) SH, OS Neubau 2029 19 C 01.2021 07.2026 08.2027 08.2027 07 .2029 07.2029 VII-DS-01933 -
64 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (Inter im) GS Interim 2024 20 A 06.2022 06.2023 06.2024 06.2024 10.2 024 10.2024 - -
65 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanie rung 2026 20 B 05.2020 05.2022 01.2023 01.2023 02.2026 02.20 26 VII-DS-00944 -
66 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH , GS Neubau 2029 20 C 05.2020 08.2025 07.2027 07.2027 07.202 9 07.2029 VII-DS-00944 -
67 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Interim) GY Interim 2027 21 A 06.2021 07.2024 07.2025 07.2025 07.2027 07.2027 VI-DS-02633 -
68 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Haus 1) GY Sanierung 2027 21 B 06.2021 08.2023 11.2024 11.2024 05.20 27 05.2027 VI-DS-02633 -
69 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(SH) SH, GY Neubau 2029 21 C 09.2023 07.2026 08.2027 08.2027 07.2 029 07.2029 - -
70 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (I nterim) GY Interim 2030 22 A 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 06.2030 06.2030 
71 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
(Außenstelle) GY Umbau 2029 22 B 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2029 07 .2029 - -
72 795 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schu le (Interim) GS Interim 2028 23 A 07.2023 07.2025 08.2026 08 .2026 07.2028 07.2028 - -
73 10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schul e (Haus II) GS Sanierung 2029 23 B 07.2023 07.2025 08.2026 0 8.2026 07.2029 07.2029 - -
74 777 Hohe Straße 19 Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau 2027 24 A 06.2022 07.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03. 2027 VII-DS-07088 -
75 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße (SH ) SH, OS Neubau 2029 24 B 08.2024 12.2026 03.2027 03.2027 07. 2029 07.2029 - -
76 796 Hillerstraße 7 Thomasschule (SH) SH, GY Neubau 202 9 24 C 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2029 07.2029 - -
77 127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung (inn.) 2021 x 02.2016 05.2018 05.2019 05.2019 01.2021 01.2021 VI-DS-02 076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
78 102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, G S Neubau 2021 x 09.2016 03.2019 04.2020 04.2020 08.2021 12.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
Stand: 28.02.2023 
10:07 Uhr 3/7 
11 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
79 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 2021 x 01.2018 07.2020 07.2021 07.2021 08.2021 11.2023 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
80 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2021 x 09.2016 08.2018 08.2019 08.2019 08.2021 10.2022 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
81 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenbe rg GS Erweiterung 2021 x 10.2016 06.2018 03.2020 03.2020 09.2021 01.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
82 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 2021 x 11.2016 01.2019 01.2020 01.2020 10.2021 10.2022 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
83 113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS E rweiterung 2022 x 09.2017 06.2018 10.2020 10.2020 08.2022 05.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-01029- 
DS-01 
84 664 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterun g 2023 x 01.2022 04.2022 04.2022 04.2023 04.2023 - VII-DS-06519- 
DS-02 
85 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) S H, GY Neubau 2023 x 08.2018 12.2020 10.2021 10.2021 07.2023 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
86 91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 x 11.2018 12.2021 01.2022 01.2022 10.2023 10.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
87 690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau 2023 x 11.2018 12.2021 01.2022 01.2022 10.2023 10.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
88 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH) SH, G S Sanierung 2024 x 03.2022 03.2023 03.2023 05.2024 05.2024 - VII-DS-07306 
89 653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2024 x 04.2020 10.2022 03.2023 03.2023 07.2024 07.2024 VI-DS-06442- 
DS-02 VII-DS-07520 
90 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutz ung 2024 x 06.2018 07.2021 04.2022 04.2022 07.2024 07.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01824 
91 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY Neubau 2024 x 06.2018 10.2021 10.2022 10.2022 07.2024 07.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-06169- 
DS-01 
92 501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau 2024 x 10.2019 03.2022 01.2023 02.2023 11.2024 06.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06738 
93 800 Bästleinstraße 14 20. Schule (Interim) OS Interim 2025 x 01.2023 09.2023 02.2024 02.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-0 7895 -
94 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule GY Erweiterung 2025 x 09.2023 09.2023 02.2024 02.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-0 7895 -
95 108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH , OS Neubau 2025 x 07.2020 10.2022 06.2023 06.2023 06.2025 06.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-07447 
96 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau 2025 x 10.2019 03.2022 10.2022 02.2023 06.2025 06.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06740 
97 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 2026 x 03.2019 12.2022 03.2024 03.2024 03.2026 03.2026 VII-DS-0 2297 -
98 802 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Erweit erung 2026 x 06.2023 07.2023 07.2024 07.2024 07.2026 07.2026 - -
99 798 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 2027 x 07.2024 07.2025 07.2025 07.2027 07.2027 - -
100 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS N eubau 2027 x 08.2022 07.2024 07.2025 07.2025 07.2027 07.2027 VII-DS-0 6741 -
101 391 Andromedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS Reakt ivierung 2028 x 06.2023 07.2025 08.2026 08.2026 07.2028 07.2028 - -
102 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanieru ng 2028 x 04.2022 05.2024 08.2025 08.2025 07.2028 07.2028 VII-DS-0 7084 -
103 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße O S Neubau 2028 x 12.2022 11.2024 08.2025 08.2025 07.2028 07.2028 VII-DS-0 7446 -
104 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurt her Straße FÖS Umbau 2028 x 07.2023 07.2025 08.2026 08.2026 07.2028 07.2028 - -
Stand: 28.02.2023 
10:07 Uhr 4/7 
12 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
105 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY U mbau 2028 x 11.2022 12.2024 01.2026 01.2026 12.2028 12.2028 VII-DS-0 7444 -
106 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion 
(Parkplatz Arena 2) GS Neubau 2029 x 11.2023 07.2025 08.2026 08.2026 07.2029 07.2029 - -
107 174 Lumumbastraße 4 Schule an der Lumumbastraße FÖS Umbau 2029 x 10.2023 06.2025 07.2026 07.2026 07.2029 07.2029 - -
108 694 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (SH) SH, GY Neubau 2029 x 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2029 07.2029 - -
109 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau 2030 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2030 07.2030 - -
110 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung (inn.) 2030 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2030 07.2030 - -
111 173 Dachsstraße 1 BSZ 1 - Wirtschaft und Verwaltung 
(SH - Außenstelle) SH, BSZ Neubau 2030 x 08.2025 08.2026 07.2028 07.2028 07.2030 07.2030 - -
112 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau 2030 x 09.2023 06.2026 06.2027 06.2027 07.2030 07.2030 - -
113 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-St ahmeln GS Neubau 2030 X 03.2024 07.2026 07.2027 07.2027 07.2030 07.2030 - -
114 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max-Klinger- 
Schule (SH) SH Neubau 2030 x 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2030 07.2030 - -
115 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freilad ebahnhof GMS Neubau 2031 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
116 337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2 031 x 08.2025 08.2026 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
117 21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH ) SH, GS Neubau 2031 x 08.2026 07.2028 07.2029 07.2029 07.2031 07.2031 - -
118 804 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Schule am Jahrtaus endfeld OS Neubau 2031 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
119 753 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) 205. Schule OS Neubau 2031 x 09.2023 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
120 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule am Bahnbo gen Leutzsch GY Neubau 2031 x 07.2025 07.2026 08.2027 08.2027 07.2031 07.2031 - -
121 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule (SH) SH, GS Neub au 2031 x 08.2026 07.2028 07.2029 07.2029 07.2031 07.2031 - -
122 199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neub au 2031 x 08.2025 08.2026 08.2027 08.2027 07.2031 07.2031 - -
123 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 2031 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
124 162 Bremer Straße (o. HNr.) Schule an der Bremer S traße (GY) GY, SH Neubau 2032 x 08.2026 08.2027 08.2029 08.2029 07.2032 07.2032 - -
125 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule (SH) SH, GY Neu bau 2032 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2032 07.2032 - -
126 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehba cher Straße GS Neubau 2032 x 08.2026 07.2028 08.2029 08.2029 07.2032 07.2032 - -
127 808 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanier ung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
128 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Erw eiterung 2033 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2033 07.2033 - -
129 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Anderse n-Schule GS Sanierung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
130 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule (BSZ) BSZ Sanie rung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
Stand: 28.02.2023 
10:07 Uhr 5/7 
13 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
131 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung 20 33 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2033 07.2033 - -
132 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 
133 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanieru ng 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
134 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung (inn .) 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
135 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
136 279 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ S anierung (inn.) 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
137 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
138 815 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung (inn.) 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
139 805 Bästleinstraße 14 20. Schule (SH) SH, OS Neubau 2 034 x 08.2029 07.2031 07.2032 07.2032 07.2034 07.2034 - -
140 816 Döllingstraße 25 24. Schule GS Sanierung (inn.) 2 034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
141 665 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY S anierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
142 402 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule GS E rweiterung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
143 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
144 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
145 814 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Sanierung (inn .) 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
146 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
147 552 Wincklerstraße 3-5 8. Schule GS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
148 797 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH- 
Neubau) SH, GS Neubau x 06.2023 - -
149 114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweite rung 2021 07.2016 06.2018 01.2020 01.2020 06.2021 12.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
150 701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim ) GY Interim 2022 12.2021 01.2022 01.2022 07.2022 12.2022 - VII-DS-02805 
151 782 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf ( Interim) GY Interim 2022 04.2022 06.2022 06.2022 10.2022 01.2023 - VII-DS-07120- 
DS-01 
152 697 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung 2023 04.2021 04.2022 04.2022 02.2023 02.2023 - § 22 (2) Nr. 9b
153 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (Interim) G S Interim 2023 03.2019 12.2022 12.2022 12.2022 06.2023 06.2023 VII-DS-02 297 -
154 695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 
(energ.) 2023 11.2021 04.2023 04.2023 12.2023 12.2023 - VII-DS-06312 
155 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanieru ng 2024 07.2021 06.2022 06.2022 02.2024 02.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
156 862 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH - Interi m) SH, GS Neubau 2024 09.2023 06.2024 06.2024 
Stand: 28.02.2023 
10:07 Uhr 6/7 
14 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
157 56 Preußenseite (o. HNr. - 
(Hauptbahnhof Westseite) 
Gymnasium (Investorenmodell - 
Löwitz Quartiersschule) GY Neubau 2024 07.2019 06.2020 02.2022 02.2022 06.2024 06.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 VII-DS-02005 
158 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf ( Interim) GS Interim 2024 06.2020 02.2023 12.2023 04.2024 10.2024 10.2024 VII-DS-01443 -
159 820 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ Sanierung 
(energ.) 2026 01.2023 08.2024 08.2025 08.2025 08.2026 08.2026 VII-DS-07 893 -
160 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS E rweiterung 2027 06.2020 02.2023 12.2024 12.2024 03.2027 03.2027 VII-DS-01 443 -
161 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS S anierung 2027 06.2020 02.2023 12.2024 12.2024 03.2027 03.2027 VII-DS-01 443 -
162 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH) SH, GS Ne ubau 2028 09.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 
163 711 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung 2035 08.2030 07.2032 07.2033 07.2033 07.2035 07.2035 - -
164 164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neu bau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
165 495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhalt efläche) GS Neubau - -
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Berufsschulzentrum 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Hilfe zur Erziehung 
3
2
1
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können beschult 
werden 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
Stand: 28.02.2023 
10:07 Uhr 7/7 
15 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - 
 Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neuba u 2027 1 A 07.2022 01.2025 09.2025 09.2025 06.2027 06.2027 VII-DS-00736- 
DS-01 -
2 755 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Inter im 2028 1 B 07.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
3 534 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Neuba u 2028 1 BB 06.2020 12.2025 12.2026 12.2026 06.2028 06.2028 - -
4 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung 2 028 1 C 07.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
5 776 Poserstraße 55/55a Kita "Spatzennest" Kita Sanieru ng 2033 1 D 07.2028 06.2030 07.2031 07.2031 06.2033 06.2033 - -
6 821 Berthold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sa nierung (inn.) 2035 1 E 07.2030 06.2032 06.2033 06.2033 06. 2035 06.2035 - -
7 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanieru ng (inn.) 2037 1 F 07.2032 06.2034 07.2035 07.2035 06.2037 0 6.2037 - -
8 823 Louis-Fürnberg-Straße 2 Kita (Interim) Kita Interi m 2026 2 A 06.2022 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 - -
9 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung (inn.) 2027 2 B 07.2022 06.2024 06.2025 06.2025 0 6.2027 06.2027 - -
10 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita S anierung (inn.) 2029 2 C 07.2024 06.2026 07.2027 07.2027 06 .2029 06.2029 - -
11 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierun g (inn.) 2031 2 D 07.2026 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06 .2031 - -
12 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kit a Neubau 2026 3 A 07.2021 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06. 2026 - -
13 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung 202 8 3 B 07.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
14 468 Hermann-Liebmann-Straße 99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung (inn.) 2030 3 C 07.2025 06.2027 06.2028 06.2 028 06.2030 06.2030 - -
15 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita S anierung 2032 3 D 07.2027 06.2029 07.2030 07.2030 06.2032 06 .2032 - -
16 827 Engelsdorfer Straße 279 Kita "Flohkiste" Kita San ierung (inn.) 2036 3 F 07.2031 06.2033 07.2034 07.2034 06.2 036 06.2036 - -
17 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neu bau 2024 4 A 02.2021 01.2023 06.2023 06.2023 09.2024 09.2024 VII-DS-02416 VII-DS-07894 
18 224 Weißdornstraße 2-2a Kita "Igelnest" Kita Sanierun g 2027 4 B 06.2023 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 - -
19 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sani erung 2029 4 C 06.2026 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.20 29 - -
20 223 Ringstraße 213-215 Kita "Rasselbande" Kita Sanier ung 2031 4 D 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
21 220 Breisgaustraße 21a Kita "Häschengrube" Kita Sanie rung (inn.) 2033 4 E 06.2029 07.2030 07.2031 07.2031 06.203 3 06.2033 - -
22 829 Breisgaustraße 21 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE S anierung (inn.) 2033 4 EE 06.2029 06.2030 07.2031 07.2031 0 6.2033 06.2033 - -
23 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanier ung (inn.) 2035 4 F 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 06.2035 06.2035 - -
24 830 Königsteinstraße 72 Kita Kita Sanierung (inn.) 203 7 4 G 06.2031 06.2034 07.2035 07.2035 06.2037 06.2037 - -
25 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" K ita Sanierung (inn.) 2039 4 H 06.2035 06.2036 06.2037 06.20 37 06.2039 06.2039 - -
26 832 Grünauer Allee 18a Kita "Karussell" Kita Sanierun g 2041 4 I 06.2037 06.2038 07.2039 07.2039 06.2041 06.2041 - -
Stand: 22.02.2023 
12:22 Uhr 1/5 
16 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - 
 Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
27 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung 2043 4 J 06.2037 06.2040 06.2041 06.2041 06.2043 06.2043 - -
28 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung  (inn.) 2045 4 K 06.2041 06.2042 07.2043 07.2043 06.2045 06. 2045 - -
29 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" Kita Sanier ung (inn.) 2047 4 L 06.2041 06.2044 06.2045 06.2045 06.2047 06.2047 - -
30 754 Hans-Beimler-Straße 17 Kita Kita Neubau 2026 5 A 06.2 022 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 - -
31 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kita Kita Sanierung (inn.) 2026 5 B 06.2022 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 - -
32 774 Friedrich-Bosse-Straße 87a Kita "Villa am Auens ee" Kita Sanierung (inn.) 2029 5 C 06.2025 06.2026 07.2027 0 7.2027 06.2029 06.2029 - -
33 835 Bremer Weg 17 Kita "Wiederitzscher Spielkiste" K ita Sanierung 2031 5 D 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.20 31 06.2031 - -
34 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau 202 5 6 A 03.2021 01.2024 04.2024 04.2024 05.2025 06.2026 VII-DS-01311 -
35 769 Jörgen-Schmidtchen-Weg 4 Kita "Kinderhaus Nasew eis" Kita Sanierung 2026 6 B 07.2021 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 - -
36 770 Jörgen-Schmidtchen-Weg 6 Waldorfkindergarten Kit a Sanierung 2026 6 B 07.2021 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 - -
37 771 Yorkstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung 2030 6 C 06 .2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.2030 06.2030 - -
38 772 Wurzner Straße 122 Integrative BBW-Kindertagess tätte Kita Sanierung 2032 6 D 06.2028 06.2029 07.2030 07.203 0 06.2032 06.2032 - -
39 836 Schützstraße 2 Integrative BBW-Kindertagesstätt e Kita Sanierung 2034 6 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06. 2034 06.2034 - -
40 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sa nierung 2036 6 F 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06. 2036 - -
41 838 Thünenstraße 2 Kita "Thünenstraße" Kita Sanierung  (inn.) 2038 6 G 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 06.2038 06. 2038 - -
42 488 Täubchenweg 30 Kita "Projekt Kinder stärken" Kit a Sanierung (inn.) 2040 6 J 07.2035 06.2037 07.2038 07.2038 06.2040 06.2040 - -
43 839 Leipziger Straße 21 Kita (interim) Kita Interim 20 26 7 A 06.2023 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 - -
44 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrationseinrichtung K ita Sanierung 2028 7 B 06.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.20 28 06.2028 - -
45 763 Am langen Felde 8 Kita "Schatzkiste" Kita Sanieru ng 2030 7 C 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.2030 06.2030 - -
46 479 Rathenaustraße 21 Kita Kita Sanierung 2032 7 D 06.202 8 06.2029 07.2030 07.2030 06.2032 06.2032 - -
47 840 Schröderstraße 1 BBW-Kita "Burghausen" Kita Sanie rung 2034 7 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.2034 06.203 4 - -
48 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 
5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung 2036 7 F 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.2036 - -
49 543 Mothesstraße 2 Kita "Kitamo" Kita Sanierung 2026 8 A 12.2020 04.2023 04.2024 04.2024 02.2026 02.2026 VII-DS-01 936 -
50 767 Hannoversche Straße 50 Fröbel-Kinderkrippe 
"Entdeckerland" Kita Sanierung 2030 8 C 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.2 030 06.2030 - -
51 768 Hannoversche Straße 52 Fröbel-Kindergarten "Riesen- und 
Zwergenland" Kita Sanierung 2032 8 D 06.2028 06.2029 07.2030 07.2030 06.2 032 06.2032 - -
52 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" K ita Sanierung 2034 8 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.20 34 06.2034 - -
Stand: 22.02.2023 
12:22 Uhr 2/5 
17 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - 
 Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
53 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung 2037 8 F 06.2033 06.2034 07.2035 07.2035 06.2 037 06.2037 - -
54 636 Hohe Straße 19 Kita Kita Neubau 2027 9 A 06.2022 07.2 024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
55 853 Hohe Straße 19 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neub au 2027 9 AA 06.2022 07.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
56 702 Haydnstraße 18-20 Kita "Joseph Haydn" Kita Neubau 2029 9 B 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
57 854 Tarostraße 17-19 Kita "Blauer Elefant" Kita Sanie rung (inn.) 2032 9 C 06.2028 06.2029 07.2030 07.2030 06.203 2 06.2032 
58 855 Gersterstraße 9-9a Kita "Max & Moritz" Kita Sanie rung 2034 9 D 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.2034 06.203 4 
59 856 Karl-Heine-Straße 34 Kita "Zum Elsternest" Kita S anierung 2036 9 E 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06 .2036 
60 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung 2024 10 A 10.2022 06.2023 06.2023 07.2024 07.2024 - § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
61 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung 2024 10 AA 10.2022 11.2022 01.2023 07.2024 07.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
62 780 Lobstädter Straße 14 a/b Freier Kindergarten Kit a Sanierung 2025 10 B 03.2022 10.2023 05.2024 05.2024 10.202 5 10.2025 VII-DS-07258 -
63 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau 2027 10 C 12. 2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
64 852 Nordstraße 43 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neuba u 2027 10 CC 12.2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
65 766 Tarostraße 7-9 Kita "Kleiner Muck" Kita Sanierung 2031 10 D 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
66 757 Buckyweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau 2025 11 A 12.2022 12.2023 05.2024 05.2024 04.2025 04.2025 VII-DS -07634 -
67 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikus se" Kita Sanierung 2028 11 B 06.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
68 764 Kurt-Tucholsky-Straße 10-12 Integrationseinrich tung Kita Sanierung (inn.) 2031 11 C 06.2027 06.2028 06.202 9 06.2029 06.2031 06.2031 - -
69 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sa nierung 2033 11 D 06.2029 06.2030 07.2031 07.2031 06.2033 06 .2033 - -
70 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sani erung 2036 11 E 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.2 036 
71 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung ( inn.) 2038 11 F 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 06.2038 06.2 038 
72 859 Heilemannstraße 19 Kita "Abenteuerland" Kita Sani erung (inn.) 2040 11 G 06.2036 06.2037 07.2038 07.2038 06.2 040 06.2040 
73 482 Seidelstraße 1/3 Kita Kita Sanierung (inn.) 2042 11 H 06.2038 06.2039 06.2040 06.2040 06.2042 06.2042 - -
74 860 Naunhofer Straße 31 Kita "Naunhofer Straße" Kita Sanierung 2044 11 I 06.2024 06.2041 07.2042 07.2042 06.2044 06.2044 
75 758 Kantatenweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau 2 026 12 A 06.2022 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 - -
76 469 Kantatenweg 41a Integrationseinrichtung Kita Sani erung 2027 12 B 06.2023 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2 027 - -
77 470 Kantatenweg 41b Integrationseinrichtung Kita Sani erung 2029 12 C 06.2023 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2 029 - -
78 473 Kunzestraße 6 Kita Kita Sanierung 2032 12 D 06.2028 06 .2029 07.2030 07.2030 06.2032 06.2032 - -
Stand: 22.02.2023 
12:22 Uhr 3/5 
18 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - 
 Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
79 472 Kunzestraße 4 Integrative Kindertageseinrichtun g Kita Sanierung 2034 12 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06 .2034 06.2034 - -
80 457 Alte Straße 2 Integrationseinrichtung Kita Sanier ung 2036 12 F 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.203 6 - -
81 675 Seipelweg 16a/b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2022 x 07.2020 05.2021 05.2021 10.2022 10.2022 - VII-DS-01397 
82 521 Lindenthaler Hauptstraße 17 OFT "Lindenthal" OFT Brandschutz 2022 x 09.2020 09.2021 09.2021 11.2022 11.2022 - -
83 325 Liliensteinstraße 1a Hilfe zur Erziehung (HzE) H zE Umnutzung 2022 x 03.2019 04.2020 07.2021 07.2021 11.2022 12.2022 VI-DS-06771 VII-DS-00981 
84 519 Liliensteinstraße 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZ E Umnutzung 2022 x 03.2019 04.2020 07.2021 07.2021 11.2022 12.2022 VI-DS-06771 VII-DS-00981 
85 280 Tarostraße 9a Kindertagesstätte Kita Neubau 2022 x 09.2018 09.2020 03.2021 03.2021 11.2022 12.2022 VI-DS-04085- 
NF-01 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
86 324 Deiwitzweg 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZE Umnutz ung 2023 x 11.2021 05.2022 11.2022 05.2023 10.2023 - VII-DS-04922 
87 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neu bau 2024 x 08.2019 01.2022 09.2022 12.2022 04.2024 06.2024 VI-DS-08275 VII-DS-06390 
88 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neu bau 2024 x 01.2019 03.2022 10.2022 10.2022 09.2024 09.2024 VI-DS-06 749 VII-DS-06520 
89 666 Leipziger Straße 165 staatliche Jugendhilfeeinr ichtung HzE Neubau 2024 x 01.2018 11.2022 03.2023 03.2023 10.2024 10.2024 VI-DS-04973- 
NF-01 VII-DS-06522 
90 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung 2024 x 01.2021 06.2022 04.2023 07.2023 07.2024 10.2024 VII-DS-01665 VII-DS-06715 
91 368 Potschkaustraße 50 Kita Kita Reaktivierung 2025 x 09.2018 05.2022 10.2022 10.2022 02.2025 02.2025 VI-DS-04085- 
NF-01 VII-DS-06714 
92 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Hilfe zur Erziehung (Hz E) HZE Neubau 2024 x 07.2019 10.2022 03.2023 03.2023 12.2024 03.2025 VI-DS-08129 VII-DS-07383 
93 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtu ng Kita Neubau 2026 x 04.2019 11.2023 11.2024 11.2024 06.2026 06.2026 VI-DS-06 977 VII--DS-02747 
94 850 Schkorlopper Straße 34 Kita Kita Neubau 2026 x 06.2022 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 
95 460 Bornaische Stra0e 182c Kinderhaus am Agra-Park K ita Sanierung 2027 x 06.2023 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 - -
96 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau 202 7 x 06.2023 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 
97 573 Hallesche Straße (o. HNr.) Kita "Alte Brauerei" Kita Neubau 2028 x 06.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
98 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kita (Freiladebahn hof Süd) Kita Neubau 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
99 634 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 1) K ita Neubau 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
100 851 Brandiser Straße 20 Kita "Sonnenkäfer" Kita Neub au 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 
101 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
102 635 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 2) Kita Sanierung 2031 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
103 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanieru ng 2031 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
104 848 Stuttgarter Allee 9 OFT "Völkerfreundschaft" OF T Neubau 2031 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 
Stand: 22.02.2023 
12:22 Uhr 4/5 
19 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - 
 Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
105 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Ne ubau 2035 x 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 06.2035 06.2035 - -
106 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistral e" OFT Sanierung 2036 x 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.2036 - -
Legende: 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Hilfe zur Erziehung 
3
2
1
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
Stand: 22.02.2023 
12:22 Uhr 5/5 
20 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
17.01.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
1 670 Max-Liebermann-Str. / 
Knöflerstr. Grundschule GS Neubau    20.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   20.000.000 € 100,00% 
2 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sani erung    17.922.126 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          76. 496 €                    - €   17.922.126 € 100,00%
3 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanie rung    12.608.700 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   12.608.700 € 100,00% 
4 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule (1. BA) GY Er weiterung    22.288.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   22.288.500 € 100,00% 
5 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule (Interim) GY Interim      3.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.000.000 € 100,00% 
6 712 Nordplatz 13 Leibnizschule (2.BA) GY Sanierung    1 8.382.200 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   18.382.200 € 100,00% 
7 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel -Straße GS Neubau    40.011.000 €       36.011.000 €      4.000.000 € 11,11%    40.011.000 €                    - €                    - €                    - €      6.311.609 €    11.032.698 €   28.978.302 € 72,43% 
8 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 
(SH) SH, GS Neubau  s ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196 s. ID196 
9 19 Martin-Hermann-Straße 1 120. Schule GMS Sanierung    42.298.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          70.414 €    19.560.000 €   22.738.000 € 53,76% 
10 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanieru ng      8.487.566 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        168.526  €                    - €     8.487.566 € 100,00% 
11 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung    35.00 0.000 €                       - €                      - €                    - €                    -  €                    - €                    - €   35.000.000 € 100,00% 
12 168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau      5.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      1.900.000 €     3.600.000 € 65,45% 
13 110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS Erweiterung      8.728.610 €         4.500.0 00 €      4.228.610 € 93,97%      8.079.160 €      7 .661.160 €      8.728.610 €                    - €      8.622.030 €      2.850.000 €     5.878.610 € 6 7,35% 
14 508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS Sanierung      8.886.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €       5.140.316 €      4.388.800 €     4.497.200 € 50,61% 
15 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS San ierung    25.349.130 €       13.000.000 €    12.349. 130 € 94,99%    25.349.130 €                    - €                    - €                    - €      1.076.314 €    11.186.326 €   14.162.804 € 55,87% 
16 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule an der Paul-Gruner -Straße GS Sanierung    20.000.000 €                       - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €   20.000.000 € 
17 48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstra ße OS Reaktivierung    17.326.700 €         9.500.000 €      7.826.700 € 82,39%    14.400.000 €    16.080. 700 €    17.326.700 €                    - €      9 .852.031 €      8.314.661 €     9.012.039 € 52,01% 
18 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neubau    13.403.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        363. 000 €                    - €   13.403.000 € 100,00%
19 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung    1 3.720.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          45.024 €                    - €   13.720.000 € 100,00% 
20 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanieru ng    18.058.600 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   18.058.600 € 100,00% 
21 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung      2.800.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.800.000 € 100,00% 
22 703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS Neubau      7.320.200 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                    - €     7.320.200 € 100,00% 
23 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straß e GS, SH Neubau    29.807.300 €       29.807.300 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.104.754 €    10.865.000 €   1 8.942.300 € 63,55% 
24 68 Rosenowstraße 56 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule (H2 ) GS Sanierung    11.000.000 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €      3.544.529 €      1.637.000 €     9.363.000 € 85,12%
25 72 Kohlgartenstraße 58 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule 
(interim) BSZ Sanierung         996.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        987.630 €                    - €       996.000 € 100,00% 
26 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    29.943.700 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        145.000 €    18.780.000 €   11.163.700 € 37,28% 
Stand: 28.02.2023 
08:09 Uhr 1/7 
21 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
17.01.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
27 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung    14.0 44.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   14.044.500 € 100,00% 
28 681 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule G S Sanierung      2.800.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.800.000 € 100,00% 
29 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Ne ubau  s. ID 139  s. ID 139  s. ID 139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139 s. ID139 
30 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau    59.927.430 €       59.927.430 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      2.683.195 €    14.571.360 €   45.356 .070 € 75,68% 
31 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau      3.000. 000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                     - €                    - €     3.000.000 € 100,00% 
32 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanier ung    20.179.210 €       17.409.210 €      2.770.00 0 € 15,91%    20.179.210 €                    - €                    - €                    - €      2. 770.000 €      3.460.283 €      5.537.050 €   14.64 2.160 € 72,56% 
33 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung    31.100.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   31.100.000 € 100,00% 
34 204 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Lößnig / Marienbr unn GS Neubau    24.450.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      6 .080.000 €   18.370.400 € 75,13% 
35 509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG Neubau    13.0 16.104 €       11.800.000 €      1.216.104 € 10,31%    13.016.104 €                    - €                    - €                    - €      9.967.824 €      3.551.742 €     9.464.362 € 72,71% 
36 47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße (OS) OS Erweite rung    34.838.357 €       29.900.000 €      4.938.3 57 € 16,52%    34.838.357 €                    - €                    - €                    - €    27. 339.067 €    14.000.000 €   20.838.357 € 59,81% 
37 505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau    14.693.975 €       13.250.000 €      1.443 .975 € 10,90%    14.450.000 €    14.693.975 €                    - €                    - €    10.567.6 37 €      4.302.633 €   10.391.342 € 70,72% 
38 518 Wurzner Straße 140b Sportplatz Campus Ihmelsstr aße SFF Sanierung      1.637.000 €         1.207.000 €          430.000 € 35,63%      1.637.000 €                    - €                    - €                    - €        269.607 €                    - €     1.637.000 € 100,00% 
39 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau      7.221.179 €         5.815.809 €      1.405.370 € 24,16%      7.221.179 €                    - €                    - €                    - €      1.405.370 €      2.152.350 €      3.115.379 €     4.105.800 € 56,86% 
40 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße (GY) GY Neubau    24.513.070 €       21.700.000 €      2.813.070 € 12,96%    23.141.886 €    24.513.070 €                    - €                    - €    10.418.964 €    14.041.475 €   10.471.595 € 42,72% 
41 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung    14.605.194 €       14.605.194 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        645.203 €      5.563.200 €     9.041.994 € 61,91% 
42 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sa nierung    14.177.062 €       14.177.062 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        449.312 €      5.226.672 €     8.95 0.390 € 63,13% 
43 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Ne ubau    10.850.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          50.3 11 €                    - €   10.850.000 € 100,00% 
44 779 Uhlandstraße 28 neue Schule Georg-Schwarz- 
Straße (OS ab 2025) OS Umnutzung      3.342.500 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €          50.155 €                    - €     3.342.500 €  100,00% 
45 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung    14.488.000 €       12.386.000 €      2.102.000 € 16 ,97%    13.186.000 €    14.488.000 €                    - €                    - €      1.634.633 €      6.804.412 €     7.683.588 € 53,03% 
46 553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule GS Sanierung    25.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
47 494 Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Neubau    46.367.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      6.8 40.000 €   39.527.000 € 85,25% 
48 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung    18.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   18.000.000 € 100,00% 
49 791 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule 
(Interim) GS Interim      4.000.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                    - €     4.000.000 € 100,00% 
50 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanieru ng    18.475.469 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      2.280.000 €   16.195.469 € 87,66% 
51 305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranu sstraße GMS Neubau    60.651.200 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      6.840.000 €   53.811.200 € 88,72% 
52 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung    14.043.3 00 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   14. 043.300 € 100,00% 
Stand: 28.02.2023 
08:09 Uhr 2/7 
22 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
17.01.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
53 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule (Interim ) FÖS Interim      2.500.000 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.500.000 € 100,00% 
54 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanier ung    14.044.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   14.044.500 € 100,00% 
55 314 Garskestraße 21 90. Schule GS Sanierung                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    -  €                  - € 
56 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße GS Neubau    32.532.900 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        11 9.000 €      6.840.000 €   25.692.900 € 78,98% 
57 565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule 
(Erweiterung) GY Erweiterung    25.000.050 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                    - €   25.000.050 € 100,00% 
58 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau    25.312.400 €       23.012.400 €      2.300.000 € 9,99%    25.255.400 €                    - €                    - €                    - €      4.587.081 €      5.190.000 €   20.122.400 € 79,50% 
59 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS N eubau    86.787.700 €       86.787.700 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      3.583.626 €    24.958.000 €   61.829.70 0 € 71,24% 
60 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749 s. ID749 
61 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS E rweiterung      2.050.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        239.891 €                    - €     2.050.000 € 1 00,00% 
62 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS S anierung      9.475.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €  s. ID68 6                    - €     9.475.000 € 100,00% 
63 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. B A) SH, OS Neubau      6.545.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €  s . ID686                    - €     6.545.000 € 100, 00% 
64 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (Inter im) GS Interim      2.200.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                    - €     2.200.000 € 100,00% 
65 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanie rung    17.395.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        691.51 1 €                    - €   17.395.000 € 100,00% 
66 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH , GS Neubau      6.314.033 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     6.314.033 € 100,00% 
67 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Interim) GY Interim      2.235.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €  s. ID5 10                    - €     2.235.000 € 100,00% 
68 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Haus 1) GY Sanierung    16.902.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        243.113 €                    - €   16.902.000 € 10 0,00% 
69 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(SH) SH, GY Neubau      6.000.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                    - €     6.000.000 € 100,00% 
70 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (I nterim) GY Interim      2.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2. 500.000 € 100,00% 
71 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
(Außenstelle) GY Umbau    10.164.400 €                       - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €   10.164.400 € 10 0,00% 
72 795 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schu le (Interim) GS Interim      2.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.500.000 € 100,00%
73 10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schul e (Haus II) GS Sanierung    10.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      1.900.000 €     8.100.000 € 81,00% 
74 777 Hohe Straße 19 Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau      8.146.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        128 .300 €                    - €     8.146.500 € 100,0 0% 
75 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße (SH ) SH, OS Neubau      6.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     6.000.000 € 100,00% 
76 796 Hillerstraße 7 Thomasschule (SH) SH, GY Neubau      5.683.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     5.683.500 € 100,00% 
77 127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung (inn.)      7.219.400 €         6.189.00 0 €      1.030.400 € 16,65%      6.899.400 €      7. 219.400 €                    - €                    - €      6.538.601 €      4.042.700 €     3.176.70 0 € 44,00% 
78 102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, G S Neubau      6.191.163 €         4.970.000 €      1. 221.163 € 24,57%      5.190.000 €      5.517.000 €      5.955.163 €      6.191.163 €      4.535.061 €      2.354.271 €     3.836.892 € 61,97% 
Stand: 28.02.2023 
08:09 Uhr 3/7 
23 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
17.01.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
79 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung      8.080.200 €         7.813.200 €         267.000 € 3,42%      8.080.200 €                    - €                    - €                    - €      4.022. 425 €      5.686.827 €     2.393.373 € 29,62% 
80 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau    23.574.600 €       22.925.600 €         64 9.000 € 2,83%    23.574.600 €                    - €                     - €                    - €    1 9.764.973 €    13.249.050 €   10.325.550 € 43,80% 
81 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenbe rg GS Erweiterung      9.915.500 €         5.900.000 €       4.015.500 € 68,06%      9.555.500 €      9.915 .500 €                    - €                    - €         360.000 €      8.499.872 €      3.281.319  €     6.634.181 € 66,91% 
82 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung      8.838.330 €         8.496.330 €         342.000 € 4,03%      8.838.330 €                    - €                    - €                    - €      7.545.201 €      6.207.300 €     2.631.03 0 € 29,77% 
83 113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS E rweiterung    10.652.085 €         5.500.000 €      5.152.085 € 93,67%      7.797.000 €      9.500.000 €     10.652.085 €                    - €      1.152. 985 €      7.240.000 €      3.135.000 €     7.517.0 85 € 70,57% 
84 664 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterun g      1.625.000 €         1.146.000 €         479.0 00 € 41,80%      1.432.500 €      1.625.000 €                    - €                    - €        616. 789 €                    - €     1.625.000 € 100,00 % 
85 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) S H, GY Neubau      8.287.500 €         6.630.000 €      1.657.500 € 25,00%      8.287.500 €                    - €                    - €                    - €      2.764.336 €      3.722.561 €     4.564.939  € 55,08% 
86 91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau    63.846.000 €       52.700.000 €    11.146.000 € 21,15%    63.846. 000 €                    - €                    - €                     - €    25.640.957 €    12.904.0 80 €   50.941.920 € 79,79% 
87 690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau  s. ID9 1  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91 #WERT! #WERT! 
88 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH) SH, G S Sanierung         999.870 €            999.870 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €          43.184 €                    - €       999.870 € 100,00% 
89 653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung      8. 309.000 €         8.309.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        469.000 €      2.040.000 €     6.269.000 € 75,4 5% 
90 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutz ung    31.699.200 €       31.699.200 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      5.372.089 €    17.558.550 €   14.140.650 € 44,61% 
91 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY Neubau    45.203.340 €       20.000.000 €    25.203. 340 € 126,02%    45.203.340 €                    - €                     - €                    - €      7.450.448 €    13.028.071 €   32.175.269 € 71,18% 
92 501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau      6.580.900 €         6.580.900 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.406.104 €      3.457.389 €     3.123.511 € 4 7,46% 
93 800 Bästleinstraße 14 20. Schule (Interim) OS Interim      3.337.300 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.337.300 € 100,00% 
94 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule GY Erweiterung      4.836.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     4.836.000 € 100,00% 
95 108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH , OS Neubau      8.561.650 €         8.561.650 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        400.576 €                    -  €     8.561.650 € 100,00% 
96 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau      6.581.430 €         6.581.430 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.341.468 €      3.654.770 €     2.926.660 € 44,47% 
97 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung      6.804.670 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        348.713 €       3.200.000 €     3.604.670 € 52,97% 
98 802 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Erweit erung      9.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     9.000.000 € 100,00% 
99 798 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung         408.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €       408.500 € 100,00% 
100 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS N eubau      6.264.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          80 .000 €      1.155.000 €     5.109.000 € 81,56% 
101 391 Andromedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS Reakt ivierung    14.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   14.000.000 € 100,00% 
102 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanieru ng      6.851.682 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          22.05 4 €                    - €     6.851.682 € 100,00% 
103 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße O S Neubau    37.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   37.500.000 € 100,00% 
104 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurt her Straße FÖS Umbau    10.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                     - €   10.000.000 € 100,00% 
Stand: 28.02.2023 
08:09 Uhr 4/7 
24 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
17.01.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
105 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY U mbau    34.371.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   34.371.000 € 100,00% 
106 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion 
(Parkplatz Arena 2) GS Neubau    20.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   20.000.000 € 100,00% 
107 174 Lumumbastraße 4 Schule an der Lumumbastraße FÖS Umbau    12.280.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   12.280.000 € 100,00% 
108 694 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (SH) SH, GY Neubau    14.640.400 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   14.640.400 € 100,00% 
109 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau      6.181.400  €                       - €                      -  €                    - €                    - €                    - €      1.596.000 €     4.585.400  € 74,18% 
110 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung (inn.)    15.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   15.000.000 € 100,00% 
111 173 Dachsstraße 1 BSZ 1 - Wirtschaft und Verwaltung 
(SH - Außenstelle) SH, BSZ Neubau      4.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     4.500.000 € 100,00% 
112 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau    20.367.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      6.840. 000 €   13.527.000 € 66,42% 
113 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-St ahmeln GS Neubau    20.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      6.080.000 €   13.920.000 € 69,60% 
114 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max-Klinger- 
Schule (SH) SH Neubau      2.800.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.800.000 € 100,00% 
115 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freilad ebahnhof GMS Neubau    70.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   70.000.000 € 100,00% 
116 337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    20.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      6.840.000 €   13.160.000 € 65,80% 
117 21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH ) SH, GS Neubau      6.056.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      1.900.000 €     4.156.500 € 68,63% 
118 804 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Schule am Jahrtaus endfeld OS Neubau    41.000.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                    - €   41.000.000 € 100,00% 
119 753 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) 205. Schule OS Neubau    44.520.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   44.520.000 € 100,00% 
120 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule am Bahnbo gen Leutzsch GY Neubau    45.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    -  €                    - €   45.000.000 € 100,00% 
121 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule (SH) SH, GS Neub au      5.362.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     5.362.500 € 100,00% 
122 199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neub au    31.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   31.000.000 € 100,00% 
123 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung      6.533.700 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      2.280.000 €      4.253.700 € 65,10% 
124 162 Bremer Straße (o. HNr.) Schule an der Bremer S traße (GY) GY, SH Neubau    30.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      9.880.000 €   20.120.000 € 67,07% 
125 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule (SH) SH, GY Neu bau                    - €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                    - €                  - € 
126 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehba cher Straße GS Neubau    19.650.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   19.650.000 € 100,00% 
127 808 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanier ung    35.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   35.000.000 € 100,00% 
128 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Erw eiterung      3.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.500.000 € 100,00% 
129 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Anderse n-Schule GS Sanierung    25.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
130 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule (BSZ) BSZ Sanie rung    20.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   20.000.000 € 100,00% 
Stand: 28.02.2023 
08:09 Uhr 5/7 
25 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
17.01.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
131 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung      2.561.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.561.400 € 100,00% 
132 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung    25.00 0.000 €                       - €                      - €                    - €                    -  €                    - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
133 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanieru ng    25.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
134 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung (inn .)    25.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
135 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung    20.000.000 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   20.000.000 € 100,00% 
136 279 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ S anierung (inn.)    20.000.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €          75.574 €                    - €   20.000.000  € 100,00% 
137 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung    25.0 00.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
138 815 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung (inn.)    35.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   35.000.000 € 100,00% 
139 805 Bästleinstraße 14 20. Schule (SH) SH, OS Neubau      8.605.666 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     8.605.666 € 100,00% 
140 816 Döllingstraße 25 24. Schule GS Sanierung (inn.)    25.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
141 665 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY S anierung    45.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   45.000.000 € 100,00% 
142 402 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule GS E rweiterung    25.000.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
143 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung    25 .000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €    25.000.000 € 100,00% 
144 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung    35.00 0.000 €                       - €                      - €                    - €                    -  €                    - €                    - €   35.000.000 € 100,00% 
145 814 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Sanierung (inn .)    35.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   35.000.000 € 100,00% 
146 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung    35 .000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €    35.000.000 € 100,00% 
147 552 Wincklerstraße 3-5 8. Schule GS Sanierung    20.0 00.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €   20.000.000 € 100,00% 
148 797 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH- 
Neubau) SH, GS Neubau                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €                  - € 
149 114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweite rung      5.805.000 €         3.500.000 €      2.305 .000 € 65,86%      5.005.000 €      5.505.000 €      5.805.000 €                    - €      5.401.000 €      2.150.817 €     3.654.183 € 62,95% 
150 701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim ) GY Interim      1.151.000 €         1.151.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        717.800 €                    -  €     1.151.000 € 100,00% 
151 782 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf ( Interim) GY Interim         195.000 €            195.0 00 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €       195.000 € 100,00% 
152 697 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung      1.008.400 €            708.050 €         300.350 € 42,42%         858.050 €      1.008 .400 €                    - €                    - €                    - €     1.008.400 € 100,00% 
153 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (Interim) G S Interim         977.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                    - €       977.000 € 100,00% 
154 695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 
(energ.)      1.494.900 €         1.494.900 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        200.105 €                    - €     1.4 94.900 € 100,00% 
155 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanieru ng      4.484.800 €         3.727.700 €         757. 100 € 20,31%      4.484.800 €                    - €                     - €                    - €        810.538 €         201.400 €     4.283.400 € 95,5 1% 
156 862 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH - Interi m) SH, GS Neubau                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
Stand: 28.02.2023 
08:09 Uhr 6/7 
26 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VI-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
17.01.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
157 56 Preußenseite (o. HNr. - 
(Hauptbahnhof Westseite) 
Gymnasium (Investorenmodell - 
Löwitz Quartiersschule) GY Neubau                    - €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                    - €                  - € 
158 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf ( Interim) GS Interim      2.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                     - €     2.000.000 € 100,00% 
159 820 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ Sanierung 
(energ.)      3.600.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          96.000 €                    - €     3.600.000 € 100,00% 
160 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS E rweiterung      9.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        483.304 €      6.456.274 €     3.043.726 € 32,04% 
161 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS S anierung      1.500.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      1.0 19.726 €       480.274 € 32,02% 
162 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH) SH, GS Ne ubau                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
163 711 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €                  - € 
164 164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neu bau    26.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      9.880.000  €   16.120.000 € 62,00% 
165 495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhalt efläche) GS Neubau                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €                  - € 
 Summe      620.574.935 €  102.348.754 € 
     722.923.689 € 14,16% 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Berufsschulzentrum 
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 28.02.2023 
08:09 Uhr 7/7 
27 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - 
 Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
17.01.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neuba u      9.436.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          12.483  €                    - €     9.436.000 € 100,00% 
2 755 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Inter im      1.160.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     1.160.000 € 100,00% 
3 534 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Neuba u      8.460.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     8.460.000 € 100,00% 
4 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung      9.760.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €            4.601 €                    - €     9.760.000 € 100,00% 
5 776 Poserstraße 55/55a Kita "Spatzennest" Kita Sanieru ng      7.400.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     7.400.000 € 100,00% 
6 821 Berthold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sa nierung (inn.)      2.080.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                    - €     2.080.000 € 100,00% 
7 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanieru ng (inn.)      6.162.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €     6.162.000 € 100,00% 
8 823 Louis-Fürnberg-Straße 2 Kita (Interim) Kita Interi m      1.600.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     1.600.000 € 100,00% 
9 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung (inn.)      2.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.000.000 € 100,00% 
10 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita S anierung (inn.)      2.184.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.184.000 € 100,00% 
11 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierun g (inn.)      2.340.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.340.000 € 100,00% 
12 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kit a Neubau      6.134.300 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     6.134.300 € 100,00% 
13 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung      3.210.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.210.000 € 100,00% 
14 468 Hermann-Liebmann-Straße 99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung (inn.)      3.430.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.430.000 € 100,00% 
15 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita S anierung      7.320.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     7.320.000 € 100,00% 
16 827 Engelsdorfer Straße 279 Kita "Flohkiste" Kita San ierung (inn.)      1.482.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     1.482.000 € 100,00% 
17 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neu bau      6.859.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        487.00 0 €      2.030.000 €     4.829.400 € 70,41% 
18 224 Weißdornstraße 2-2a Kita "Igelnest" Kita Sanierun g      5.190.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     5.190.000 € 100,00% 
19 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sani erung      5.680.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €            6.962 €                    - €     5.680.000 € 100, 00% 
20 223 Ringstraße 213-215 Kita "Rasselbande" Kita Sanier ung      6.020.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     6.020.000 € 100,00% 
21 220 Breisgaustraße 21a Kita "Häschengrube" Kita Sanie rung (inn.)      3.736.146 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €            7.854 €                    - €     3.736.146 € 100,00% 
22 829 Breisgaustraße 21 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE S anierung (inn.)      1.175.405 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     1.175.405 € 100,00% 
23 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanier ung (inn.)      3.120.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.120.000 € 100,00% 
24 830 Königsteinstraße 72 Kita Kita Sanierung (inn.)      3.588.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.588.000 € 100,00% 
25 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" K ita Sanierung (inn.)      4.940.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    -  €                    - €     4.940.000 € 100,00% 
26 832 Grünauer Allee 18a Kita "Karussell" Kita Sanierun g      3.904.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.904.000 € 100,00% 
Stand: 22.02.2023 
12:36 Uhr 1/5 
28 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - 
 Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
17.01.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
27 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung      5.760.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     5.760.000 € 100,00% 
28 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung  (inn.)      2.548.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.548.000 € 100,00% 
29 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" Kita Sanier ung (inn.)         856.440 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €       856.440 € 100,00% 
30 754 Hans-Beimler-Straße 17 Kita Kita Neubau      1.091 .000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     1.091.000 € 100,00% 
31 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kita Kita Sanierung (inn.)      2.470.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.470.000 € 100,00% 
32 774 Friedrich-Bosse-Straße 87a Kita "Villa am Auens ee" Kita Sanierung (inn.)      2.560.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.560.000 € 100,0 0% 
33 835 Bremer Weg 17 Kita "Wiederitzscher Spielkiste" K ita Sanierung      1.240.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                    - €     1.240.000 € 100,00% 
34 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau      4.140.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        114.185 €      1.312.500 €     2.827.900 € 68,30% 
35 769 Jörgen-Schmidtchen-Weg 4 Kita "Kinderhaus Nasew eis" Kita Sanierung      8.561.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                     - €     8.561.000 € 100,00% 
36 770 Jörgen-Schmidtchen-Weg 6 Waldorfkindergarten Kit a Sanierung  s. ID769                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - € 
37 771 Yorkstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung      9.6 49.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     9.649.800 € 100,00% 
38 772 Wurzner Straße 122 Integrative BBW-Kindertagess tätte Kita Sanierung      2.580.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.580.000 € 100,00% 
39 836 Schützstraße 2 Integrative BBW-Kindertagesstätt e Kita Sanierung      1.960.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                    - €     1.960.000 € 100,00% 
40 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sa nierung      2.360.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.360.000 € 100,00% 
41 838 Thünenstraße 2 Kita "Thünenstraße" Kita Sanierung  (inn.)      1.890.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     1.890.000 € 100,00% 
42 488 Täubchenweg 30 Kita "Projekt Kinder stärken" Kit a Sanierung (inn.)      2.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                     - €     2.000.000 € 100,00% 
43 839 Leipziger Straße 21 Kita (interim) Kita Interim      1.091.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     1.091.000 € 100,00% 
44 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrationseinrichtung K ita Sanierung      6.900.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                    - €     6.900.000 € 100,00% 
45 763 Am langen Felde 8 Kita "Schatzkiste" Kita Sanieru ng      3.130.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.130.000 € 100,00% 
46 479 Rathenaustraße 21 Kita Kita Sanierung      2.990.2 00 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2 .990.200 € 100,00% 
47 840 Schröderstraße 1 BBW-Kita "Burghausen" Kita Sanie rung      1.360.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     1.360.000 € 100,00% 
48 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 
5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung      2.080.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.080.000  € 100,00% 
49 543 Mothesstraße 2 Kita "Kitamo" Kita Sanierung      6 .120.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        227.928 €                    - €     6.120.000 € 100,00% 
50 767 Hannoversche Straße 50 Fröbel-Kinderkrippe 
"Entdeckerland" Kita Sanierung      2.760.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.760.000 € 100,00% 
51 768 Hannoversche Straße 52 Fröbel-Kindergarten "Riesen- und 
Zwergenland" Kita Sanierung      3.650.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.650.800 € 100,00% 
52 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" K ita Sanierung      7.616.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                    - €     7.616.000 € 100,00% 
Stand: 22.02.2023 
12:36 Uhr 2/5 
29 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - 
 Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
17.01.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
53 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung      7.232.100 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     7.232.100 € 100,00% 
54 636 Hohe Straße 19 Kita Kita Neubau    10.070.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        106.000 €                    - €   10.070.000 € 100,00% 
55 853 Hohe Straße 19 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neub au      2.707.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          53.00 0 €                    - €     2.707.000 € 100,00% 
56 702 Haydnstraße 18-20 Kita "Joseph Haydn" Kita Neubau      3.990.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.990.500 € 100,00% 
57 854 Tarostraße 17-19 Kita "Blauer Elefant" Kita Sanie rung (inn.)      8.700.000 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     8.700.000 € 100,00% 
58 855 Gersterstraße 9-9a Kita "Max & Moritz" Kita Sanie rung      3.936.300 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.936.300 € 100,00% 
59 856 Karl-Heine-Straße 34 Kita "Zum Elsternest" Kita S anierung      2.840.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.840.000 € 100,00% 
60 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung      4.290.600 €         3.975.870 €         314.730 € 7,92%                    - €                    - €                    - €                    - €        161.723 €                    - €     4.290.600 € 100,00% 
61 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung      1.687.694 €         1.687.694 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €          89.732 €                    - €     1.687.694 € 100,00% 
62 780 Lobstädter Straße 14 a/b Freier Kindergarten Kit a Sanierung      4.253.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     4.253.000 € 100,00% 
63 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau    20.262. 000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                     - €                    - €   20 .262.000 € 100,00% 
64 852 Nordstraße 43 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neuba u  s. Kita ID677  s. Kita ID677  s. Kita ID677 s. Ki ta ID677  s. Kita ID677  s. Kita ID677  s. Kita ID67 7  s. Kita ID677 s. Kita ID677  s. Kita ID677  s. Ki ta ID677 s. Kita ID677 
65 766 Tarostraße 7-9 Kita "Kleiner Muck" Kita Sanierung      8.560.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          27.704 €                    - €     8.560.000 € 100,00% 
66 757 Buckyweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau      6.090.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    -  €     6.090.000 € 100,00% 
67 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikus se" Kita Sanierung      3.100.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.100.000 € 100,00% 
68 764 Kurt-Tucholsky-Straße 10-12 Integrationseinrich tung Kita Sanierung (inn.)      7.610.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     7.610.000 € 100, 00% 
69 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sa nierung      9.079.900 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     9.079.900 € 100,00% 
70 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sani erung      6.240.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     6.240.400 € 100,00% 
71 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung ( inn.)      5.330.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     5.330.000 € 100,00% 
72 859 Heilemannstraße 19 Kita "Abenteuerland" Kita Sani erung (inn.)      1.352.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                    - €     1.352.000 € 100,00% 
73 482 Seidelstraße 1/3 Kita Kita Sanierung (inn.)      4 .524.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €      4.524.000 € 100,00% 
74 860 Naunhofer Straße 31 Kita "Naunhofer Straße" Kita Sanierung      1.760.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                    - €     1.760.000 € 100,00% 
75 758 Kantatenweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau      2.700.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.700.000 € 100,00% 
76 469 Kantatenweg 41a Integrationseinrichtung Kita Sani erung      4.240.440 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     4.240.440 € 100,00% 
77 470 Kantatenweg 41b Integrationseinrichtung Kita Sani erung      6.080.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     6.080.000 € 100,00% 
78 473 Kunzestraße 6 Kita Kita Sanierung      2.270.000 €                        - €                      - €                     - €                    - €                    - €                    - €     2.270 .000 € 100,00% 
Stand: 22.02.2023 
12:36 Uhr 3/5 
30 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - 
 Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
17.01.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
79 472 Kunzestraße 4 Integrative Kindertageseinrichtun g Kita Sanierung      2.890.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                    - €     2.890.000 € 100,00% 
80 457 Alte Straße 2 Integrationseinrichtung Kita Sanier ung      4.800.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     4.800.000 € 100,00% 
81 675 Seipelweg 16a/b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung         896.400 €            753.00 0 €         143.400 € 19,04%         896.400 €                    - €                    - €                    - €      1.774.993 €                    - €       480.274 € 53,58% 
82 521 Lindenthaler Hauptstraße 17 OFT "Lindenthal" OFT Brandschutz      1.017.000 €         1.017.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        961.809 €                    - €     1.017.000 € 100,00% 
83 325 Liliensteinstraße 1a Hilfe zur Erziehung (HzE) H zE Umnutzung  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529 
84 519 Liliensteinstraße 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZ E Umnutzung      2.177.100 €         2.177.100 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.205.001 €      1.084.850 €     1.092.250 € 50,17% 
85 280 Tarostraße 9a Kindertagesstätte Kita Neubau      4 .666.000 €         3.854.400 €         811.600 € 21 ,06%      4.100.000 €      4.376.000 €      4.666.00 0 €                    - €      3.066.079 €      1. 223.282 €     3.442.718 € 73,78% 
86 324 Deiwitzweg 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZE Umnutz ung      1.783.997 €         1.783.997 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        147.377 €         786.300 €       997 .697 € 55,92% 
87 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neu bau      8.929.180 €         8.929.180 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        484.404 €      2.002.047 €     6.927. 133 € 77,58% 
88 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neu bau      8.586.722 €         8.586.722 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        367.578 €      2.312.500 €     6.274. 222 € 73,07% 
89 666 Leipziger Straße 165 staatliche Jugendhilfeeinr ichtung HzE Neubau      4.507.407 €         4.507.407 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €     4.50 7.407 € 100,00% 
90 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung      1.58 4.200 €         1.584.200 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        137.011 €         989.333 €       594.867 € 37,55 % 
91 368 Potschkaustraße 50 Kita Kita Reaktivierung      6. 605.670 €         6.605.670 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        267.774 €      2.191.500 €     4.414.170 € 66,8 2% 
92 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Hilfe zur Erziehung (Hz E) HZE Neubau      7.439.233 €         7.439.233 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        435.306 €                    - €     7.439.233 € 100,00% 
93 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtu ng Kita Neubau      6.305.000 €         6.305.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        301.572 €                    - €     6.305.000 € 100,00% 
94 850 Schkorlopper Straße 34 Kita Kita Neubau      1.663 .000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     1.663.000 € 100,00% 
95 460 Bornaische Stra0e 182c Kinderhaus am Agra-Park K ita Sanierung      2.000.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €        970.651 €                    - €     2.000.000 €  100,00% 
96 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau      2.625.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.625.000 € 100,00% 
97 573 Hallesche Straße (o. HNr.) Kita "Alte Brauerei" Kita Neubau      4.400.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     4.400.000 € 100,00% 
98 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kita (Freiladebahn hof Süd) Kita Neubau      5.600.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     5.600.000 € 100,00% 
99 634 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 1) K ita Neubau      2.530.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.530.000 € 100,00% 
100 851 Brandiser Straße 20 Kita "Sonnenkäfer" Kita Neub au      3.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.000.000 € 100,00% 
101 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung      7.200.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                    - €     7.200.000 € 100,00% 
102 635 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 2) Kita Sanierung      3.200.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     3.200.000 € 100,00% 
103 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanieru ng      1.600.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     1.600.000 € 100,00% 
104 848 Stuttgarter Allee 9 OFT "Völkerfreundschaft" OF T Neubau      4.700.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     4.700.000 € 100,00% 
Stand: 22.02.2023 
12:36 Uhr 4/5 
31 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - 
 Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
17.01.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
105 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Ne ubau      2.757.960 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2.757.960 € 100,00% 
106 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistral e" OFT Sanierung      1.386.300 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                    - €     1.386.300 € 100,00% 
 Summe        59.206.473 €      1.269.730 € 
       60.476.203 € 2,10% 
Legende: 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Hilfe zur Erziehung 
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 22.02.2023 
12:36 Uhr 5/5 
32 von 53 in Zusammenstellung
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Projekt- 
definition 
(Empfänger) 
Antrags- 
art 
Betrag 
(in Euro) 
Projekt-definition 
(Sender) Straße / Standort (Sender) Name / Bezeichnung bzw. 
Projektbezeichnung der Deckungsquelle Beschlussgrundlage 
1 653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 7.000214 9 § 20 + Sperre 329.400,00 7.0001951 Zur Schule 11 Schul e Wiederitzsch VII-DS-07520-DS-01 
2 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 7 .0002378 § 20 100.000,00 7.0001657 Pestalozzistraße 39/ 41 Heinrich-Pestalozzi-Schule VII-DS-07445-DS-01 
3 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenber g GS Erweiterung 7.0001077 § 20 325.346,00 7.0001791 Großm iltitzer Straße 4 Schule Miltitz TF-2022-047 
4 89 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (OS) OS Neuba u 7.0001487 § 20 VE 2.243.000,00 7.0002187 Sanierung und Erschließung Linkelstraße (Amt 80) TF- 2022-032 
5 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) SH , GY Neubau 7.0001503 § 20 VE 700.000,00 
7.0001937 
7.0002208 
7.0002200 
7.0001924 
Neubau SH 66. Schule 
GYM Engelsdorf - Ausbau 4 AUR Althener Str. 
Transformationszentrum f. Energiesysteme (Amt 80) 
GE Bismarckstr./G.-Ellrodt-Str. (Amt 80) 
TF-2022-034 
6 782 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (In terim) GY Interim 7.0002528 § 20 105.000,00 7.0001951 Zur  Schule 11 Schule Wiederitzsch 1. ÄBB VII-DS-07120-DS -01 
7 789 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule (BSZ 9) BSZ Umbau 7.0002538 § 20 VE 225.000,00 7.0001967 Kieler Stra ße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule (Haus 1) TF- 2022-042 LG 
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Anlage 3a 
zu VII-Ifo-0xxxx 
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbaumaßnahmen (Stand 31.12.2022) 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/au ßerplanmäßige Auszahlungen) 
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszah lungen/VE) 
Anlage 3a 
zu VII-Ifo-08035 
33 von 53 in Zusammenstellung
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Projekt- 
definition 
(Empfänger) 
Antrags- 
art 
Betrag 
(in Euro) 
Projekt-definition 
(Sender) Straße / Standort (Sender) Name / Bezeichnung bzw. 
Projektbezeichnung der Deckungsquelle Beschlussgrundlage 
1 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neub au 7.0001973 §20 VE 379.860,00 
7.0002064 
7.0002217 
7.0001969 
Hohe Straße 19 
Weißdornstraße 2-2a 
Mothesstraße 2 
Kita 
Kita "Igelnest" 
Kita "Kitamo" 
TF-2022-035 
2 280 Tarostraße 9a Kindertagesstätte Kita Neubau 7.00017 64 § 20 225.000,00 7.0002183 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo " TF-2022-044 
Stadt Leipzig 
Amt für Schule 
Anlage 3b 
zu VII-Ifo-0xxxx 
Kindertagesstätten, 
Hilfe zur Erziehung, 
Anlage 3a 
zu VII-Ifo-08035 
Anlage 3b 
zu VII-Ifo-08035 
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung, Offene Freizeittreffs (Stand 31.12.2022) 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/au ßerplanmäßige Auszahlungen) 
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszah lungen/VE) 
34 von 53 in Zusammenstellung
1  
 
 Stark risikobehaftete Vorhaben Anlage 4a 
 - Schulbau- zu VII-Ifo-08035 
 
Lfd Nr. 1 
Apollonia-von-Wiedebach-Schule  
Arno-Nitzsche-Straße 7 
Sanierung Oberschule (ID TF 508) 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant fertig gestellt werden. Die Gründe resultieren aus: 
 Lieferengpässe bei Materialien 
 Kapazitätsengpässe bei den Firmen  
 zusätzlich bauliche Ergänzung an der Deckenkonstruktion, um den geforderten Schallschutz 
herzustellen  
 Gleichzeitigkeit der beauftragten Elektrofirma im Bestands- und dem Erweiterungsneubau 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß 1. Baubeschluss:  08/2022  
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:      12/2022 
Neu prognostizierte Fertigstellung:      04/2023 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß 1. Baubeschluss:  8.886.000,00 € 
aktuelle Kostenprognose:       unverändert 
 
Auswirkungen auf die Schulnetzplanung: 
 Der Termin des Rückzuges der A.-v.-Wiedebach-Schule zu Beginn der Sommerferien muss 
gehalten werden, da auch die G.-Schumann-Schule in den Sommerferien in den Dösner Weg 
ziehen muss, um das Gebäude Glockenstraße freizuräumen, da hier der Sanierungsbeginn 
ansteht und sich mit weiterer Verzögerung die geplanten Nutzungen nach Sanierung 
verschieben. Die Petrischule kann mit Nutzung des sanierten Gebäudes Glockenstraße ihre 
Zügigkeit erhöhen.  
 
 
  
35 von 53 in Zusammenstellung
2  
 
 
Lfd Nr. 2 
Quartierschule Ihmelsstraße 
Krönerstraße 3 
Erweiterung Oberschule (ID TF 47) 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant fertig gestellt werden. Die Gründe resultieren aus: 
 Lieferengpässe bei verschiedenen Bauelementen und Baustoffen, wie z.B. TWD-Dämmstoffe 
der Profilglasfassade aber auch coronabedingte Verzögerungen u.a. durch 
Kampfmittelräumungsdienst, witterungsbedingte Bauunterbrechung der Rohbauarbeiten 
 Verzögerungen durch Aufhebung mehrerer Vergaben sowie technische Probleme bei der 
Heizung 
Bisher eingetretene Verzögerungen im Bauablauf sind nicht kompensierbar, da insbesondere 
personelle Reserven am Markt z.Zt. nicht verfügbar sind. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß 1. Baubeschluss:  08/2021  
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:      02/2023 
Neu prognostizierte Fertigstellung:      02/2023 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß 1. Baubeschluss:  29.900.000,00 € 
aktuelle Kostenprognose:       35.000.000,00 € 
 
Auswirkungen auf die Schulnetzplanung: 
NT: Die OS wurde zwischenzeitlich im Februar 2023 zur Nutzung übergeben. Restleistungen 
werden parallel abgearbeitet. 
 
  
36 von 53 in Zusammenstellung
3  
 
 
Lfd Nr. 3 
Quartiersschule Ihmelsstraße 
Krönerstraße 7 
Neubau Sporthalle (ID TF 505) 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant fertig gestellt werden. Die Gründe resultieren aus: 
 Lieferengpässe bei verschiedenen Bauelementen und Baustoffen, wie z.B. TWD-Dämmstoffe 
der Profilglasfassade aber auch coronabedingte Verzögerungen u.a. durch 
Kampfmittelräumungsdienst, witterungsbedingte Bauunterbrechung der Rohbauarbeiten 
 Verzögerungen durch Aufhebung mehrerer Vergaben sowie technische Probleme bei der Fb-
Heizung, verzögerte Fertigstellung des Sporthallenbodens 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß 1. Baubeschluss:  08/2021  
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:      02/2023 
Neu prognostizierte Fertigstellung:      04/2023 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß 1. Baubeschluss:  13.250.000,00 € 
aktuelle Kostenprognose:       15.000.000,00 € 
 
Auswirkungen auf die Schulnetzplanung: 
Die Sporthalle steht mit Stand Ende 03/2023 kurz vor der Übergabe.   
37 von 53 in Zusammenstellung
4  
 
 
Lfd Nr. 4 
Quartiersschule Ihmelsstraße 
Krönerstraße 5 
Neubau Gymnasium (ID TF 94) 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant fertig gestellt werden. Die Gründe resultieren aus: 
 Verspäteter Baubeginn (10/2020) wegen Widerspruch in der Bauablaufplanung 
 Lieferengpässe bei Materialien z.B. Dämmstoffe, Stahl 
 Probleme bei Erstellung von Durchbrüchen, zeitliche Verzüge bei den TGA-Gewerken und der 
daraus resultierenden gestörten Bauausführung und Fertigstellung bei Nachfolgegewerken, 
insbesondere Trockenbau bedingen ca. 5 Monate Verzug. 
 Kündigung Estrichleger und Tischlerinnenausbau, Neuausschreibungen erforderlich, zeitl. 
Verzögerungen dadurch ca. 6 Monate 
 Verspäteter Baubeginn Freianlagen auf Grund Verzug Fassade/ Gerüstabbau 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß 1. Baubeschluss:  02/2023  
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:      01/2024 
Neu prognostizierte Fertigstellung:      01/2024 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß 1. Baubeschluss:  21.700.000,00 € 
aktuelle Kostenprognose:       24.500.000,00 € 
 
Auswirkungen auf die Schulnetzplanung: 
Die Schüler des Gymnasiums sind momentan auch in der bereits übergebenen Oberschule 
(Krönerstraße 3) untergebracht, da der Aufwuchs beider Schulen jeweils noch nicht die volle 
Platzkapazität erfordert.  
 
 
 
  
38 von 53 in Zusammenstellung
5  
 
 
Lfd Nr. 5 
 
Neue Nikolaischule  
Schönbachstraße 17 
Interimsneubau Container (ID TF 701) 
 
Die Containeranlage kann nicht wie geplant fristgerecht errichtet werden. Die Gründe resultieren 
aus: 
 Sehr langanhaltende, intensive Prüfung seitens der Landesdirektion Sachsen zur Erteilung 
einer bauaufsichtlichen Zustimmung im Einzelfall (ZiE) für die Containeranlage.  Die ZiE 
bedingt die Erteilung einer Baugenehmigung sowie Nutzungsfreigabe durch die Bauaufsicht. 
 NT: Die ZiE liegt nunmehr seit 29.12.2022 vor.  
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß 1. Baubeschluss:  08/2022  
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:      11/2022 
Neu prognostizierte Fertigstellung:      01/2023 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß 1. Baubeschluss:  1.511.000,00 € 
aktuelle Kostenprognose:       unverändert 
 
Auswirkungen auf die Schulnetzplanung: 
 Die interimsweise Nutzung von Räumen im Hauptgebäude muss fortgesetzt werden. 
Einschränkungen bei der Absicherung von Sportunterricht. 
 NT: Die Nutzungsübergabe ist zwischenzeitlich im Januar 2023 erfolgt. 
  
39 von 53 in Zusammenstellung
6  
 
 
Lfd Nr. 6 
Schule am Freiladebahnhof 
Delitzscher Straße (o.Hnr.) 
Neubau Gemeinschaftsschule (ID TF 349) 
Die Grundschule ist abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Das 
betreffende Grundstück gehört einem Privatinvestor mit dem städtebauliche Vereinbarungen zu 
zukünftigen Planungen zu treffen sind. 
Eine Fortschreibung der Soll-Termine und Kostenentwicklung kann erst zu gegebener Zeit erfolgen. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß 1. Baubeschluss:  -  
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:      - 
Neu prognostizierte Fertigstellung:       
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß 1. Baubeschluss:  - 
aktuelle Kostenprognose:       - 
 
Auswirkungen auf die Schulnetzplanung: 
 Die ungeklärte Bauzeitverschiebung wurde bei der Kapazitätenplanung bei anderen 
Schulformen berücksichtigt. 
 
 
40 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2022
Anlage 6
zu VII-Ifo-08035
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbeschreibung der Maßnahme Budget JVP  2022 Umsetzungsstand
1 Geschwister-Scholl-SchuleAm Angerteich 2 OS FUR Chemie Einbau (Planung war 2020) 75.000,00 €               fast fertig, SR folgt 03/23
2 FÖS Albert Schweitzer An der Märchenwiese 3 FÖS
Fenstersanierung auf Raten (Teilweise mit 
Pilzbefall, Austausch erforderlich, 
Unterhaltsanstrich für andere Fenster
9.447,10 €                 fertig
3 FÖS Albert Schweitzer An der Märchenwiese 3 FÖS FUR Chemie Einbau (Planung war 2020) 65.888,82 €               fertig
4 BSZ 7 An der Querbreite 8 BSZ LP 9 110,00 €                    in Arbeit
5 BSZ 1 Crednerstraße 1 BSZ Instandsetzung Fenster 8.000,00 €                 
wurde aufgrund zu 
geringen Budgets auf Eis 
gelegt
6 W.-Hauff-Schule Diderotstraße 37 GS Herstellung von zusätzlichen Elektroanschlüssen12.116,76 €               fertig
7 W.-Hauff-Schule Diderotstraße 37 GS 
LP 9 gemäß HOAI für abgeschlossene 
Maßnahmen in der baulichen Unterhaltung 
(Gewährleistung)
2.300,00 €                 in Arbeit
8 56. Schule Dieskaustraße 213 OS FUR Chemie Einbau (Planung war 2020) 80.000,00 €               fertig
9 56. Schule Dieskaustraße 213 OS FUR Biologie Einbau (Planung war 2020) 45.000,00 €               fertig
10 56. Schule Dieskaustraße 213 OS LP 9 850,00 €                    fertig
11 Apollonia-von-Wiedebach-SchuleDösner Weg 27 OS Herstellung Videosprechstelle 12.040,30 €               fertig
12 Geschwister-Scholl-SchuleElsbethstraße 1 GS Digitalpakt Serverraum 10.670,63 €               fertig
13 Friedrich-Schiller-Schule Elsbethstraße 2 GS FUR Chemie Planung 7.700,00 €                 LP8 bei Umsetzung im 
Sommer 2023
14 Friedrich-Schiller-Schule Elsbethstraße 2-4 GY Trockenbauarbeiten KG i.Z.m. Digitalpakt 5.700,00 €                 fertig
07.03.2023
15:38 Uhr 1/4
41 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2022
Anlage 6
zu VII-Ifo-08035
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbeschreibung der Maßnahme Budget JVP  2022 Umsetzungsstand
15 Friedrich-Schiller-Schule Elsbethstraße 2-4 GY Weiterführung Fensterinstandsetzung: 1. OG, 36 
Fensterflügel 11.589,39 €               fertig
16 Erich-Kästner-Schule - SHErfurter Straße 9 GS Renovierung Dusche/Umkleide Lehrer in SH 75.000,00 €               in Arbeit
17 Ferdinand-Jost-Straße 33 LP 9 1.612,00 €                 in Arbeit
18 Karl-Heine-Schule (BSZ 4), AußenstelleGeithainer Straße 058 BSZ Maler/ Hausmeisterwohnung 1.703,00 €                 fertig
19 9. Grundschule Gersterstraße 74 GS 2111 - JVP - Prüfung Brandschutz (Tektur 
Baugenehmigung / Aufstellen Spinde) 5.000,00 €                 
20 9. Grundschule Gersterstraße 74 GS LP 9 2.000,00 €                 in Arbeit
21 Schule Portitz Göbschelwitzer Weg 1 GS Schallschutz  Flure EG 55.000,00 €               fertig
22 Schule Portitz Göbschelwitzer Weg 1 GS Sonnenschutz in Abstimmung mit Denkmalschutz 
Süd - und Südwestseit 65.000,00 €               
Arbeiten sollen 
fortgeführt werden, 
finanzielle Aufstockung  
auf 65.000 € erforderlich
23 Schule Portitz Göbschelwitzer Weg 1 GS Parkettsanierung Klassenzimmer EG und 1.OG50.000,00 €               
Aufwand höher als 
angenommen, 
Aufstockung nötig
24 Schule Portitz Göbschelwitzer Weg 1 GS Renovierungsanstrich Klassenzimmer 30.000,00 €               in Arbeit, Restmittel nach 
2023 als RST
25 Henriette-Goldschmidt-SchuleGoldschmidtstraße 20 BSZ LP 9 480,00 €                    in Arbeit
26 Thomasschule Hillerstraße 7 GY 2171 - JVP - Brandschutztüren, Umbau 
Speisenausgabe, Ablösebetrag PKW-Stellplätze50.000,00 €               fast fertig, SR folgt
27 Humboldtschule/ SH Holsteinstraße 66 GY Sportplatzeinfriedung und Fahrradstellplätze und 
Auflagen Gesundheitsamt 70.000,00 €               in Arbeit, SR  folgt
07.03.2023
15:38 Uhr 2/4
42 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2022
Anlage 6
zu VII-Ifo-08035
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbeschreibung der Maßnahme Budget JVP  2022 Umsetzungsstand
28 Fritz-Gietzelt-Schule Kantatenweg 40 FÖS Umbau HM-Wohnung 2.134,09 €                 fertig
29 BSZ 12 (Robert Blum), AußenstelleKohlgartenstraße 058 BSZ Instandsetzung Bodenbelag, Austausch Nadelfilz28.236,72 €               fertig
30 Lessingschule Lessingstraße 27 GS Instandsetzung Fenster 39.128,04 €               fertig
31 Christian-Gottlob-Frege-SchuleLidicestr. 12 OS Schallschutz Klassenzimmer + Speisesaal 37.491,37 €               fertig
32 Hans-Christian-Andersen-SchuleLouis-Fürnberg-Straße 2 GS Teilerneuerung Zaun zum Nachbargrundstück11.000,00 €               ausgeführt
33 Ernst-Pinkert-Schule Martinstr. 7 GS Herrichten Garderobenraum 12.912,82 €               fertig
34 Ernst-Pinkert-Schule Martinstr. 7 GS Herrichten Hortraum 05 21.719,28 €               fertig
35 Petrischule Paul-Gruner-Straße 50 OS Miete Fassadennetz zur Fußwegsicherung 32.000,00 €               fertig
36 Heinrich-Pestalozzi-SchulePestalozzistraße 39 - 41 OS LP 9 175,00 €                    fertig
37 W.-Heisenberg-GymnasiumRenftstraße 3 GY Katastervermessung 2.646,08 €                 fertig
38 Schule Engelsdorf Riesaer Straße 177 FÖS FUR Hauswirtschaft Einbau (Planung war in 2020)50.000,00 €               fertig
39 Theodor-Körner-Schule Schlehenweg 32 GS Schallschutz, Boden, Beleuchtung, streichen; 
Sondertopf 2022 5.623,91 €                 fertig
40 Theodor-Körner-Schule Schlehenweg 32 GS Schallschutz, Boden, Beleuchtung, streichen; 
Sondertopf 2022 41.996,43 €               fertig
41 Schule Mölkau Schulstraße 6 OS FUR Physik Planung und Umsetzung 7.800,00 €                 LP8 bei Umsetzung im 
Sommer 2023
07.03.2023
15:38 Uhr 3/4
43 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2022
Anlage 6
zu VII-Ifo-08035
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbeschreibung der Maßnahme Budget JVP  2022 Umsetzungsstand
42 Wilhelm-Wander-Schule Schulze-Delitzsch-Straße 23 GS Sanierung Lehrerumkleide 15.000,00 €               in Arbeit, fertig 3.Quartal 
2023
43 74. Schule Stünzer Straße 16 GS Arbeiten am Zaun 12.284,12 €               fertig
44 74. Schule Stünzer Straße 16 GS Vergleich zum Rechtsstreit 450,00 €                    fertig
45 Stünzer Straße 16  LP 9 115,00 €                     fertig 
46 85. Schule Stuttgarter Allee 3 GS  LP 9 4.890,09 €                  in Arbeit 
47 84. Schule Stuttgarter Allee 5 OS  FUR Biologie Einbau (Planung liegt vor) 22.786,60 €                fertig 
48 84. Schule Stuttgarter Allee 5 OS  Leistungsphase 9 3.000,00 €                  fertig 
49 Uhlandstraße 28  IS Sanitär 10.000,00 €                in Arbeit 
50 Lene-Voigt-Schule/ Sporthalle Willi-Bredel-Straße 011 OS  Sanierung Sanitärbereich Jungen 40.000,00 €               
51 Lene-Voigt-Schule/ Sporthalle Willi-Bredel-Straße 11 OS  Zusätzliche Leistungen im Zuge der 
Digitalisierung 11.008,00 €                fertig 
52 Schule Paunsdorf Zum Wäldchen 4 OS  LP 9 1.055,00 €                  in Arbeit 
53 Schule Wiederitzsch Zur Schule 11 GS  Umsetzen Speisecontainer vom Schulzentrum 
Grünau 96.000,00 €               
54 GS Connewitz Zwenkauer Straße 35 GS  Instandsetzungsmaßnahmen 40.000,00 €                fertig 
55 GS Connewitz Zwenkauer Straße 35 GS  LP 9 1.300,00 €                  in Arbeit 
07.03.2023
15:38 Uhr 4/4
44 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung VI-HP-07211
hier: Sondertopf 2022
Anlage 6 
zu VII-Ifo-8035
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbeschreibung der Maßnahme Budget SoTo  
2022  Umsetzungsstand 
1 Breitenfelder Str. 19-21 68. Schule OS Sockelanstrich Klassenzimmer 9.988,48 €           fertig
2 Czermaks Garten 8 Leipzig-Kolleg GY Bodenbeläge Flure/AUR 18.000,00 €         beauftragt, Umsetzung 
Winterferien 2023
3 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Aula Aufarbeiten Parkettboden und neu Malern24.967,43 €         fertig
4 Eitingonstraße 5 Schule 5 GS Akustikdecke für 5 Unterrichtsräume 34.063,16 €         fertig
5 Eitingonstraße 5 Schule 5 GS Akustikdecke für 3 Horträume + Flur 31.563,45 €         fertig
6 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Malerarbeiten 20.000,00 €         fertig
7 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY Malerarbeiten Flur UG 10.000,00 €         Restarbeiten, SR somit 
offen
8 Garskestraße 21 90. Schule FZ Malerarbeiten Treppenhaus 9.800,00 €           fertig 
9 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Fahrradständer Pflasterarbeiten Hofbereich 5.333,00 €           fertig
10 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Umbau R111 + R110 4.966,78 €           fertig
11 Geibelstraße 74 A.-F.-Oeser-Schule GS Raum 306: Ergänzung neue Schallschutzdecke12.490,00 €         entfallen
12 Gemeindeamtsstraße 8 Nachbarschaftsschule Malerarbeiten in den Umkleiden der Sporthalle 
und in Klassenzimmern 22.000,00 €         fertig
13 Georg-Schwarz-Straße 113Neue OS Georg-Schwarz-
Straße 113 OS Malern Flur 1. OG, Bodenbelag Zi. 113 17.000,00 €         fertig
14 Georg-Schwarz-Straße 113Neue OS Georg-Schwarz-
Straße 113 OS  Malern Zi. 307+309 7.500,00 €           fertig
07.03.2023
15:37 Uhr
45 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung VI-HP-07211
hier: Sondertopf 2022
Anlage 6 
zu VII-Ifo-8035
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbeschreibung der Maßnahme Budget SoTo  
2022  Umsetzungsstand 
15 Georg-Schwarz-Straße 113Neue OS Georg-Schwarz-
Straße 113 OS Malerarbeiten TH 1 25.000,00 €         fertig, SR fehlt
16 Gersterstraße 74 9. Grundschule GS Behebung der Bodenschäden 12.875,77 €         fertig
17 Gersterstraße 74 9. Grundschule GS Mittel für geeignete Lärmschutzmaßnahmen in 
allen Räumen der 9. Grundschule 20.000,00 €         fertig
18 Gersterstraße 74 9. Grundschule GS Ausbau und  Sanierung der Speiseräume 5.000,00 €           fertig
19 Gersterstraße 74 9. Grundschule GS Klassenzimmertüren 41.950,00 €         fertig
20 Gersterstraße 74 9. Grundschule GS Behebung der Bodenschäden 7.124,23 €           fertig
21 Gletschersteinstraße 9 Franz-Mehring-Schule GS Weiterführung der Schallschutzmaßnahmen20.000,00 €         
Arbeiten abgebrochen; 
Restbudget für 
Kostendeckung UH-
Budget freigestellt
22 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Renovierungsanstrich Flure 17.000,00 €         
Arbeiten werden 02/2023 
abgeschlossen, 
Aufstockung 4.000 € erf.
23 Goldschmidtstraße 20 Henriette-Goldschmidt-Schule 
(BSZ 11) BSZ Einbau von Schallschutzdecken 20.000,00 €         fertig, SR fehlt
24 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Ertüchtigung von Horträumen (Malerarbeiten, 
Bodenbelagswechsel, Schallschutz) 50.000,00 €         fertig
25 Gutenbergplatz 8 BSZ 8 BSZ Malerarbeiten in den Räumen 07, 08, 2.08, 0195.500,00 €           fertig
26 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule GS Malern Treppenhaus II 12.000,00 €         fertig
07.03.2023
15:37 Uhr
46 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung VI-HP-07211
hier: Sondertopf 2022
Anlage 6 
zu VII-Ifo-8035
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbeschreibung der Maßnahme Budget SoTo  
2022  Umsetzungsstand 
27 Husemannstraße 2 August-Bebel-Schule GS Sanierung Speiseraum mit Malerarbeiten, 
Bodenbelag und Schallschutz 45.582,53 €         fertig
28 Husemannstraße 2 August-Bebel-Schule GS Schallschutz in den Flurbereichen 96.340,77 €         fertig
29 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8Hans-Kroch-Schule GS Schallschutz, Bodenbelag, Beleuchtung, Malern40.000,00 €         
Restleistung 
(1.702,71 €) wird als 
Rückstellung 2023 
abgearbeitet
30 Kantatenweg 40 Fritz-Gietzelt-Schule FÖS malermäßige Instandsetzung Fenster, auf Raten 
umsetzen 18.468,04 €         fertig
07.03.2023
15:37 Uhr
47 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Übersicht aktivierter Baukosten -Schule-
bei Neubauvorhaben und Komplexmodernisierungen
(Indexierung: 31.12.2022)
Anlage 7a
23. Sachstandsbericht
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Züge BGF Schüler KG300+400 je Platz je BGF
1 38 Max-Planck-Straße 53-551 Sportschule OS 4 7.144 672 15.619.855 € 23.244 € 2.186 €
2 394 Barnet-Licht-Platz 12 Schule am Barnet-Licht-Platz OS 4 8.124 672 29.066.166 € 43.253 € 3.578 €
3 6 Addis-Abeba-Platz 11 Schule am Addis-Abeba-Platz GS 4 6.608 448 16.932.980 € 37.797 € 2.562 €
4 20 Gießerstraße 4-61 Schule an der Gießerstraße GS 4+ 5.994 504 12.052.935 € 23.915 € 2.011 €
5 18 Baumannstraße 131 Schule am grünen Gleis GS 4+ 5.622 504 16.405.159 € 32.550 € 2.918 €
6 11 Thierschstraße 51 31. Schule GS 4+ 5.841 504 12.489.155 € 24.780 € 2.138 €
7 97 Messe-Allee 211,2 Schule an der Messe-Allee OS 5+ 9.580 1.008 22.750.671 € 22.570 € 2.375 €
8 GS 3 4.442 336 7.356.563 € 21.895 € 1.656 €
9 GS 4 4.336 448 7.138.741 € 15.935 € 1.646 €
10 GS 3+ 4.308 470 8.313.206 € 17.688 € 1.930 €
11 347 Stahmelner Straße 11,4 Schule am Auensee GS 3 5.049 336 10.720.304 € 31.906 € 2.123 €
12 2,5+ 4.575 570 8.164.158 € 14.323 € 1.785 €
13 86 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße OS 2,5+ 4.736 504 5.957.675 € 11.821 € 1.258 €
14 FÖS 3 4.748 144 9.095.302 € 63.162 € 1.916 €
15 OS 3,5+ 4.646 470 8.356.920 € 17.781 € 1.799 €
16 GS 3,5 4.814 392 7.498.435 € 19.129 € 1.558 €
17 53 Karl-Heine-Straße 22b1,4 Schule am Palmgarten GYM 5 13.375 1120 26.212.490 € 23.404 € 1.960 €
18 152 Mannheimer Sr. 128B3,4 Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule GYM 4+ 8.715 1.075 27.537.447 € 25.616 € 3.160 €
1 Bereinigt um Anteil SH an Gesamtmaßnahme
2 GÜ-Maßnahme
3 GU-Maßnahme
4 Maßnahme mit Neubauanteil
OS
Schule Erfurter StraßeErfurter Straße 1431
Schule an der DiderotstraßeDiderotstraße 3536,37
Schule am Dösner WegDösner Weg 273, 4
Neubauvorhaben
Komplexmodernisierungen
7, 8 Komarowstr. 2 66. Schule
Schule an der Bernhard-Göring-StraßeBernhard-Göring-Straße 10715, 16
78. SchuleAn der Kotsche 4124, 65
MartinschuleAn der Kotsche 39122,
129
06.03.2023
11:45 Uhr 1/1
48 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Übersicht aktivierter Baukosten -Kita-
bei Neubauvorhaben 
(Indexierung: 31.12.2022)
Anlage 7b
23. Sachstandsbericht
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung KKR Kiga Anz. 
Kitaplä BGF KG300+400 je Platz je BGF
460 Bornaische Straße 182c Kinderhaus am Agra-Park 45 120 165 1.687 3.402.323 € 20.620 € 2.017 €
464 Gohliser Straße 5 Integrative Kindertageseinrichtung 45 120 165 1.652 3.364.724 € 20.392 € 2.037 €
Neubauvorhaben
06.03.2023
11:50 Uhr 1/1
49 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten
 Maßnahmen
Anlage 8 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme
Planungs-
beschluss 
tats. Ist
Baube-
schluss
tats. Ist 
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
1 67 Curiestraße 1 Schule Thonberg FÖS Neubau 10.2015 05.2017 06.2017 03.2019 03.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03974-
NF-01             6.615.944 €            1.067.147 € 16,13%
2 129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung 
(inn.) 11.2015 05.2017 09.2017 08.2020 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03  s. ID65  s. ID65  s. ID65 
3 14 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Erweiterung 11.2015 05.2017 09.2017 06.2020 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03892             4.371.390 €                          - € 0,00%
4 17 Bernhard-Göring-Straße 107Schule an der Bernhard-Göring-
Straße GS Erweiterung - -                           - €   
5 245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 05.2017 12.2017 03.2018 06.2019 06.2019 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01-DS-01            2.053.000 €               365.000 € 17,78%
6 12 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Erweiterung 12.2015 09.2016 06.2018 06.2018 DS-00440/14 VI-DS-02019-
DS-03             5.870.000 € -          1.100.000 € -18,74%
7 74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Erweiterung 09.2017 09.2018 09.2018 - VI-DS-03778-
DS-03             1.400.000 €               498.000 € 35,57%
8 99 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Erweiterung 04.2017 06.2017 08.2017 08.2017 - -                           - €   
9 22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 03.2017 04.2018 10.2018 09.2020 09.2020 VI-DS-03634 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung            4.600.000 €               643.500 € 13,99%
10 112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 06.2018 06.2018 01.2020 06.2021 06.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21             4.500.000 €                          - € 0,00%
11 513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Erweiterung 03.2017 10.2019 04.2020 09.2020 09.2020 VI-DS-03932-
NF-02
§ 22 (2) Nr. 8b 
Hauptsatzung            2.000.000 €                 90.000 € 4,50%
12 81 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 03.2017 05.2017 08.2017 08.2017 - VI-DS-03916                820.000 €                          - € 0,00%
13 5 Dösner Weg 27 Schule am Dösner Weg GS Neubau 02.2016 08.2016 08.2016 - VI-DS-01589-
NF-01             1.380.000 €               650.000 € 47,10%
14 20 Gießerstraße 4 Schule an der Gießerstraße GS Neubau 11.2015 11.2017 05.2018 10.2020 10.2020 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung          15.725.000 €               625.000 € 3,97%
15 27 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Neubau 03.2016 01.2018 11.2017 09.2019 09.2019 VI-DS-02296 VI-DS-05050-
DS-02             1.812.500 €            1.392.200 € 76,81%
16 30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 01.2017 03.2023 08.2022 07.2024 07.2024 VI-DS-03155-
NF-02 -                           - €   
17 230 Diderotstraße 37 Wilhelm-Hauff-Schule GS Sanierung 09.2016 12.2017 12.2017 - VI-DS-01366-
DS-03             1.600.000 €               581.000 € 36,31%
18 9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanierung 11.2015 04.2017 10.2017 08.2020 08.2020 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung            5.081.500 €            2.336.100 € 45,97%
19 28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 09.2012 05.2016 11.2016 06.2019 06.2019 RBV-1351/12 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung            9.270.000 €            1.985.000 € 21,41%
20 24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) 11.2015 05.2017 09.2017 10.2020 10.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03             5.956.000 €            2.027.571 € 34,04%
21 15 Bernhard-Göring-Straße 107Schule an der Bernhard-Göring-
Straße GS Sanierung 
(energ.) 08.2016 02.2017 10.2018 10.2018 RBV-978/11 VI-DS-02549-
NF-04             2.612.640 €               717.000 € 27,44%
22 31 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.) 10.2015 04.2017 09.2017 08.2019 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03             3.726.700 €               955.000 € 25,63%
Stand: 02.03.2023
13:25 Uhr 1/4
50 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten
 Maßnahmen
Anlage 8 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme
Planungs-
beschluss 
tats. Ist
Baube-
schluss
tats. Ist 
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
23 7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(energ.) 03.2016 11.2017 07.2018 02.2021 02.2021 VI-DS-02371 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung            2.700.000 €               336.651 € 12,47%
24 100 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung 
(energ.) 03.2017 08.2017 12.2018 12.2018 - VI-DS-03512-
DS-02             1.778.055 €               704.445 € 39,62%
25 65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 
(inn.) 11.2015 05.2017 09.2017 10.2020 10.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03             7.864.000 €            2.783.300 € 35,39%
26 16 Bernhard-Göring-Straße 107Schule an der Bernhard-Göring-
Straße GS Sanierung 
(inn.) 08.2016 02.2017 10.2018 10.2018 RBV-978/11 VI-DS-02549-
NF-04             3.371.960 €               719.000 € 21,32%
27 4 Dösner Weg 27 Schule am Dösner Weg GS Sanierung 
(inn.) 10.2016 02.2017 07.2018 07.2018 - VI-DS-03237-
DS-05             4.049.400 €               827.000 € 20,42%
28 32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(inn.) 10.2015 04.2017 09.2017 10.2019 10.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03             3.350.300 €               224.000 € 6,69%
29 8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(inn.) 03.2016 11.2017 07.2018 02.2021 02.2021 VI-DS-02371 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung            4.456.370 €            1.054.252 € 23,66%
30 1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 01.2020 03.2023 04.2023 04.2025 04.2025 VII-DS-00675 -                           - €   
31 6 Addis-Abeba-Platz 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 11.2015 11.2017 03.2018 07.2020 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706-
DS-02           17.000.000 €            5.319.000 € 31,29%
32 18 Baumannstraße 13 Schule am grünen Gleis GS, SH Neubau 01.2016 05.2018 09.2018 08.2020 08.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640-
DS-04           17.075.000 €            7.165.000 € 41,96%
33 11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 12.2015 05.2018 08.2018 01.2021 01.2021 VI-DS-02035 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung          16.000.000 €            1.975.000 € 12,34%
34 107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiterung 06.2018 06.2018 12.2018 07.2020 07.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05885-
NF-01             6.250.000 €                          - € 0,00%
35 455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 06.2018 06.2018 10.2019 04.2021 04.2021 VI-DS-05899-
NF-21
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung            5.000.000 €               500.000 € 10,00%
36 52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Neubau 06.2013 04.2014 03.2015 06.2017 06.2017 RBV-1627/13 RBV-2041/14           25.710.000 €                          - € 0,00%
37 163 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule (1. BA) GY Reaktivierung 06.2018 06.2018 01.2019 08.2020 08.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01           16.000.000 €          13.979.051 € 87,37%
38 514 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule (2. BA) GY Reaktivierung 06.2018 06.2018 01.2019 08.2021 08.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01  s. ID163  s. ID163 s. ID163
39 49 Bornaische Straße 104 Louise-Otto-Peters-Schule GY Sanierung 10.2014 12.2015 12.2015 - DS-00079/14             2.060.000 €               995.950 € 48,35%
40 50 Gorkistraße 15/25 Goethe-Schule GY Sanierung 09.2012 12.2013 04.2014 07.2017 07.2017 RBV 1352/12 VI-DS-02532-
DS-02           16.789.904 €            3.261.996 € 19,43%
41 53 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten GY Sanierung 09.2012 03.2017 01.2018 06.2021 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01          23.825.037 €            6.490.882 € 27,24%
42 336 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Haus 2) GY Sanierung 02.2016 10.2017 10.2019 10.2019 VI-DS-01450 VI-DS-02023-
DS-04             1.600.000 €            4.139.988 € 258,75%
43 125 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1
Gebäude B GY Sanierung 
(energ.) 12.2015 03.2017 10.2017 08.2020 08.2020 VI-DS-02076 VI-DS-03566-
DS-03             1.800.000 €               675.000 € 37,50%
44 233 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung - -                           - €   
Stand: 02.03.2023
13:25 Uhr 2/4
51 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten
 Maßnahmen
Anlage 8 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme
Planungs-
beschluss 
tats. Ist
Baube-
schluss
tats. Ist 
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
45 577 Ferdinand-Jost-Straße 33 Schule am Weißeplatz OS Erweiterung - VI-DS-03164             4.683.300 €               971.749 € 20,75%
46 77 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Erweiterung - VI-DS-01736-
DS-03                650.000 €            1.529.500 € 235,31%
47 78 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule OS Erweiterung - VI-DS-01736-
DS-03                650.000 €               282.500 € 43,46%
48 43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 11.2015 08.2017 03.2018 08.2020 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169-
NF-02-DS-02            5.850.000 €               700.000 € 11,97%
49 340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 11.2015 08.2017 03.2019 12.2020 07.2022VI-DS-01854§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung            3.520.000 €               420.000 € 11,93%
50 79 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Erweiterung - VI-DS-01736-
DS-03                650.000 €               271.300 € 41,74%
51 80 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Erweiterung - VI-DS-01736-
DS-03                650.000 €               277.250 € 42,65%
52 140 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch OS Erweiterung - -                           - €   
53 394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neubau 06.2018 06.2018 01.2019 07.2020 07.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06478-
DS-01           18.000.000 €            9.011.248 € 50,06%
54 34 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Neubau 02.2016 07.2016 07.2016 - VI-DS-01589-
NF-01             1.380.000 €               793.000 € 57,46%
55 38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportoberschule OS Neubau 03.2015 05.2016 04.2018 04.2018 - VI-DS-
00526/14           19.071.006 €                          - € 0,00%
56 60 Zschochersche Straße 78/ 
Ecke Markranstädter StraßeOberschule OS Neubau - -                           - €   
57 86 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße OS Reaktivierung 03.2017 01.2018 06.2018 07.2020 07.2020 VI-DS-03635 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung            5.466.000 €               971.000 € 17,76%
58 39 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße OS Reaktivierung 05.2017 11.2015 06.2018 06.2018 RBV-1351/12 VI-DS-03987-
DS-04           11.115.000 €            3.900.000 € 35,09%
59 33 Ferdinand-Jost-Straße 33 Schule am Weißeplatz OS Sanierung 05.2015 08.2016 08.2018 08.2018 - DS-00831/14-
DS-02             3.392.370 €               894.000 € 26,35%
60 258 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung 
(energ.) 02.2019 02.2021 04.2022 04.2022 - VI-DS-06642-
NF-02-DS-01            2.842.100 €            1.196.270 € 42,09%
61 36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung 
(energ.) 11.2015 05.2017 10.2017 06.2020 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02             2.887.750 €               945.000 € 32,72%
62 126 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung 
(energ.) 11.2015 02.2016 07.2018 10.2020 10.2020 VI-DS-01450 VI-DS-02026-
DS-03             1.600.000 €               670.200 € 41,89%
63 257 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Sanierung 
(energ.) 01.2018 07.2018 09.2021 09.2021 - VI-DS-04881             2.262.300 €                          - € 0,00%
64 37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung 
(inn.) 11.2015 05.2017 10.2017 06.2020 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02             3.978.000 €               700.000 € 17,60%
65 42 Dösner Weg 27 Schule am Dösner Weg OS Umnutzung - -                           - €   
66 97 Messe-Allee 21 Schule an der Messe-Allee (OS) OS, SH Neubau 06.2018 06.2018 11.2019 07.2021 07.2021 VI-DS-05899-
NF-21
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung          20.000.000 €          14.950.000 € 74,75%
Stand: 02.03.2023
13:25 Uhr 3/4
52 von 53 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten
 Maßnahmen
Anlage 8 
zu VII-Ifo-08035 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme
Planungs-
beschluss 
tats. Ist
Baube-
schluss
tats. Ist 
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
67 92 Bernhard-Göring-Straße 107Schule an der Bernhard-Göring-
Straße (SH) SH, GS Neubau 05.2017 09.2019 03.2020 12.2021 02.2022VI-DS-03932-
NF-02
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung            5.220.000 €               380.000 € 7,28%
68 167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 05.2017 01.2019 09.2019 08.2021 03.2022VI-DS-03932-
NF-02
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung            4.376.000 €               875.800 € 20,01%
69 169 Seumestraße 93 60. Schule (SH) SH, GS Neubau 02.2019 03.2020 10.2020 10.2021 10.2021 VI-DS-06912 VII-DS-00838-
DS-02             3.103.000 €                          - € 0,00%
70 667 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten (SH) SH, GY Neubau 09.2012 03.2017 01.2018 06.2021 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01            6.707.809 €            2.301.772 € 34,31%
71 51 Theklaer Straße 4 Goethe-Schule (SH) SH, GY Neubau 11.2015 08.2017 03.2018 08.2019 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452-
DS-02             5.489.959 €               730.641 € 13,31%
72 668 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten STR Neubau - -             2.205.000 €                          - € 0,00%
        391.824.294 €        106.754.264 €      498.578.558 € 
Legende:
Gemeinschaftsschule
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Berufsschulzentrum
Gesamtkosten 
Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten:
Stand: 02.03.2023
13:25 Uhr 4/4
53 von 53 in Zusammenstellung