1. Änderung zum Baubeschluss „Neubau einer Grundschule mit 3-Feld-Sporthalle, Tauchaer Str. 188“
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07498-DS-03
Datum: 2023-11-14
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/13 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07498-DS-03 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss „Neubau einer Grundschule mit 3-Feld-
Sporthalle, Tauchaer Str. 188“ 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  1. Lesung 
FA Finanzen  2. Lesung 
FA Stadtentwicklung und Bau  1. Lesung 
FA Stadtentwicklung und Bau  2. Lesung 
FA Jugend, Schule und Demokratie  1. Lesung 
FA Jugend, Schule und Demokratie  2. Lesung 
SBB Nordost  Anhörung 
Ratsversammlung 24.01.2024 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Neubau einer Grundschule mit 3-Feld-
Sporthalle, Tauchaer Str. 188“ wird bestätigt. 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 29.807.300 € um 386.900 € auf 
30.194.200 €. Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 386.900 €. 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme sind im PSP-Element „Neubau 4-
züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188“ (7.0001640)  wie folgt geplant/ vorgesehen  : 
bis HHJ 2022:              1.104.800 € 
      HHJ 2023:              1.500.000 € 
      HHJ 2024:              8.000.000 € 
      HHJ 2025             10.450.000 € 
      HHJ 2026               8.760.250 €  
Die Verpflichtungsermächtigungen werden im PSP-Element „Neubau 4-
züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188“ (7.0001640) in den Haushaltsjahren wie folgt 
vorgesehen/ veranschlagt  : 
VE 2023 kassenwirksam 2024:      8.000.000 €  
VE 2023 kassenwirksam 2025:      5.336.000 €  
VE 2025 kassenwirksam 2026:      8.760.250 €  
Die Auszahlungen 2025/2026 und Verpflichtungsermächtigung 2025 kw 2026 werden 
zur Haushaltsplanung 2025/2026 berücksichtigt. 
4. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung i.H.v 379.150 € sind im PSP-
Element 1.100.21.1.1.01.76 „Grundschule Tauchaer Str. 188“ im Haushaltsjahr 2026 
vorgesehen. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung werden im Rahmen 
der Haushaltsplanung 2025/2026ff. durch das Fachamt angemeldet.  
5. Die ab dem Haushaltsjahr 2026 anteilig anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 317.372 
1 von 20 in Zusammenstellung
2/13 
 
EUR sowie die ab dem Haushaltsjahr 2027 anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 
1.132.151 EUR   werden innerhalb des Budgets des Fachamtes berücksichtigt. 
 
 
Räumlicher Bezug 
04349 Leipzig, Stadtbezirk Nordost, Ortsteil Thekla, LIGIS-ID lautet: 002808g003 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss 
VII-DS-07498 v. 18.01.2023   Verwaltungshandeln 
  Sonstiges: 
 
Am Schulstandort Tauchaer Str. 188 soll der Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit 
Dreifeldsporthalle errichtet werden. Das Bestandsschulgebäude sowie die 
Bestandssporthalle (1-Feld) werden vor der Errichtung des neuen Grundschulstandorts 
vollständig abgebrochen. Am 18.01.2023 wurde die Beschlussvorlage VII-DS-07498 zur 
Maßnahme im Stadtrat behandelt und der Baubeschluss dem Grunde nach erteilt.  
 
Die 1. Änderung zum Baubeschluss bezieht sich im Wesentlichen auf die zusätzlichen 
Beschlusspunkte 8-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 20 in Zusammenstellung
3/13 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2026  2026  379.150  1.100.21.1.1.01.76 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
 
2023 
2024 
2025 
2026 
2022 
 
 
 
  1.104.800 
  1.500.000  
  8.000.000 10.450.000  
  8.760.250    
7.0001640.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2026 
2027 ff. 
2026 
 
   317.372 
1.132.151 1.100.21.1.1.01.76 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 20 in Zusammenstellung
4/13 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
x Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 von 20 in Zusammenstellung
5/13 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer x nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________ VII-DS-07498 v. 18.01.2023________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen statt. 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
entfällt  
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
entfällt  
 
  
III.   Strategische Ziele  
Es wird auf VII-DS-07498 v. 18.01.2023 verwiesen. Es erfolgte eine Überarbeitung gem. 
Beschlusslage. Ausführungen hierzu sind Pkt. 2 zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
5 von 20 in Zusammenstellung
6/13 
 
IV.  Sachverhalt  
 
1.  Anlass  
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
• Planungsbeschluss VII-DS-00939 einschl. Änderungsantrag VII-DS-00939-ÄA-02 - 
Sporthallenneubau als 3-Feld-Sporthalle 
• Integriertes Stadtentwicklungskonzept „Leipzig 2030 – Leipzig wächst nachhaltig“ 
• VII-DS-07498 v. 18.01.2023 – „Baubeschluss Neubau einer Grundschule mit 3-Feld-
Sporthalle, Tauchaer Str. 188“ 
 
1.2 Planungs-/Bautenstand 
Die Planung ist nicht abgeschlossen. Das Baufeld wird seit August 2023 beräumt. Altlasten 
im Baugrund liegen nicht vor. Schadstoffe jeglicher Art werden fachgerecht entsorgt. 
 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme  
Gemäß Beschlussfassung v. 18.01.2023 wurde mit der Überarbeitung des Vorplatzes und 
der Ergänzung der südlichen Erschließung des Schulgrundstücks zusätzliche bauliche 
Elemente und Pflanzbereiche ergänzt sowie befestigte Flächen erweitert.  
 
Mit dem neuen Vorplatz wird eine gefahrenfreie Trennung des Fuß- und Radverkehrs im 
Bereich der PKW-Zufahrt sichergestellt. Der Vorplatz als solcher steht nun ausschließlich 
den ankommenden Kindern, Eltern sowie Besuchern der Sporthalle zur Verfügung. Neben 
zahlreichen Abstellmöglichkeiten für diverse Fahrräder wurden Sitzmöglichkeiten zum 
Verweilen und kreisrunde Beete, welche zugleich natürliche Sickermulden darstellen, 
vorgesehen.  
Ergänzend dazu sollen Bäume auf dem Vorplatz langfristig als natürlicher Schattenspender 
gepflanzt werden. Die neu gestaltete Treppenanlage zum Vorplatz wurde so überarbeitet, 
dass diese künftig zweifelsfrei als Hauptzugang durch die Kinder, Eltern und Besucher 
wahrgenommen wird. Neben der Treppenanlage wurde zusätzlich für die barrierefreie 
Erschließung, eine Rampe sowie ein taktiles Leitsystem ergänzt.  
 
Die Stellplätze für PKWs wurden an die Grundstücksgrenze zum angrenzenden Acker 
verschoben. Die maximale Stellplatzzahl für Pkws beträgt nach wie vor 10, davon einer 
barrierefrei. Auch nach intensiver Prüfung ist es nicht möglich weitere Stellplätze für PKWs 
auf dem Schulgrundstück zu verorten, da die zur Verfügung stehende Grundstücksfläche 
nicht ausreicht. Gemäß Stellplatzsatzung der Stadt Leipzig sind für Baumaßnahmen dieser 
Art und Größe mindestens 6 Stellplätze für Pkws, davon einer barrierefrei, vorzusehen.  
Für die Erschließung des Schulgrundstücks aus Richtung Süden soll der vorhandene Weg, 
abgehend vom Eichbergweg, erweitert und bis an das Schulgrundstück herangeführt 
werden. Zur Sicherstellung einer barrierefreien Erschließung wird eine Rampenanlage 
innerhalb des Schulgrundstückes vorgesehen. Der Höhenunterschied zwischen dem 
Schulgrundstück und der Siedlung am Eichbergweg beträgt rund zwei Meter.  
 
Nachfolgend eine übersichtliche Auflistung der Beschlusspunkte 8-14 einschl. der 
eingeholten Stellungnahmen der Fachämter: 
 
 
 
 
6 von 20 in Zusammenstellung
7/13 
 
Beschlusspunkt Stellungnahme Fachämter 
Beschlusspunkt 8: 
Der Eingangsbereich bzw. der Vorplatz 
mit Parkplätzen und die Zuwegung wird 
von der Beschlussfassung 
ausgenommen. 
Der Vorplatz inklusive der Stellflächen für Pkws 
und die Zuwegung wurden überarbeitet.  
(siehe Anlage 2) 
 
Beschlusspunkt 9: 
Der Eingangsbereich der neu zu 
errichtenden Grundschule ist so neu zu 
planen, dass 
• ein einladender Platz mit 
ausreichend Aufstellfläche für die 
Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Eltern geschaffen wird. 
• die KFZ- Parkplätze, die Zuwegung 
zu den Parkplätzen und der 
Radverkehr werden vom 
Eingangsbereich baulich 
abgetrennt. 
• die Umplanung wird in den bereits 
mit der Vorlage befassten 
Ausschüssen und Gremien 
vorgestellt, von der AG 
Schulwegsicherheit begutachtet 
und danach dem Stadtrat 
spätestens im II. Quartal 2023 zur 
Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Die Umplanung des Vorplatzes ist erfolgt. Es 
wurden drei mögliche Varianten zum Vorplatz 
erarbeitet. Die Vorzugsvariante 3 spiegelt einen 
einladenden Platz mit ausreichend 
Aufenthaltsfläche für Kinder und Eltern wieder. 
Die Varianten wurden entsprechend Auftrag des 
Stadtrates den Fachausschüssen 
Stadtentwicklung und Bau und Jugend, Schule, 
Demokratie im I. Quartal vorgestellt. 
Die erforderlichen PKW-Stellplätze wurden 
verlagert und befinden sich westlich der Haupt-/ 
und Feuerwehrzufahrt abgetrennt vom Vorplatz. 
Der Fußweg- und Radwegbereich wurde baulich 
so gekennzeichnet, dass eine permanente 
Kreuzung mit Pkws vermieden wird. In 
Erweiterung der Stellplatzsatzung werden 10 
PKW-Stellplätze realisiert, weitere Stellplätze sind 
aufgrund der begrenzten Grundstücksfläche nicht 
möglich. Der Hauptzugang für Schüler und 
Besucher wurde durch eine Treppenanlage mit 
einer Rampe für Rollstühle und Kinderwägen 
baulich hervorgehoben, um die Verkehrsströme 
vor allem während der Stoßzeiten eindeutig und 
sicher zu leiten. 
Der Lageplan zur Freianlagenplanung mit 
Anpassung des Vorplatzes und der südlichen 
Erschließung befindet sich in der Anlage 2.  
 
Beschlusspunkt 10: 
Der Bolzplatz ist öffentliche Infrastruktur 
und so umzugestalten, dass er auch für 
die Kinder des Umfelds in der Freizeit 
ohne Vereinsmitgliedschaft als Spiel- 
und Bolzplatz nutzbar ist. Die Stadt 
Leipzig legt dafür ein Konzept vor und 
berücksichtigt, die Wegeverbindung in 
das Umfeld der Schule (Weg am 
Eichberg). 
 
Eine öffentliche Nutzung der gesamten 
Schulhoffreifläche ist, außerhalb der Schul- und 
Hortzeiten, vorgesehen und wird in Abstimmung 
mit der Schul- und Hortleitung erfolgen. Eine 
Öffnung der Freiflächen ist bis maximal 22 Uhr 
möglich. Die Schließung der Toranlagen erfolgt 
durch einen bestellten Schließ- und Wachdienst. 
Die Kosten hierfür werden berücksichtigt (siehe 
Anlage 1). Ebenfalls werden die Kosten für einen 
täglichen Reinigungsturnus auf dem 
Schulgelände im Baubeschluss berücksichtigt, 
damit ggf. anfallende Müllablagerungen am 
Folgetag den Schulbetrieb nicht beeinträchtigen. 
Die Anbindung an den südlichen Weg am 
Eichberg wird angestrebt und soll bis zum 
Nutzungsbeginn erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
7 von 20 in Zusammenstellung
8/13 
 
Beschlusspunkt Stellungnahme Fachämter 
Beschlusspunkt 11: 
Die Stadt Leipzig informiert die 
zuständigen Fachausschüsse Sport 
und Jugend/Schule/Demokratie, wie 
durch den Abriss der beiden 
Sporthallen im Stadtteil Thekla Schul- 
und Vereinssport sichergestellt werden 
sollen. 
 
Der Vereinssport kann künftig in der neuen 
Sporthalle Ihmelsstraße/Krönerstraße sowie in 
der Sportschule Abtnaundorf abgesichert werden. 
Der Sportunterricht der Christian-Gottlob-Frege-
Schule soll ab dem neuen Schuljahr 2023/24 
entweder in der Sporthalle an der Löbauer Straße 
oder in der neuen Sporthalle 
Ihmelsstraße/Krönerstraße oder in der 
Sportschule Abtnaundorf abgesichert werden. 
Gegenwärtig besteht die Möglichkeit, den 
Vereinssport in den angrenzenden Stadtbezirken 
vollständig unterzubringen und damit ein 
sportartgerechtes Interim für die Sportvereine zu 
schaffen. Das Amt für Sport befindet sich bereits 
in detaillierten Abstimmungen mit den 
Sportvereinen. Eine ortsnahe Alternative besteht 
lediglich durch die Großsporthalle der 
Sportschule Abtnaundorf, welche jedoch nicht der 
kommunalen Entgelt- und 
Sportstättenvergabeordnung unterliegt und durch 
den sächsischen Fußballverband vergeben wird. 
Die Finanzierung der höheren Nutzungskosten, 
die für den Vereinssport entstehen, wird bereits 
geprüft. 
Beschlusspunkt 12: 
Die Stadt Leipzig beteiligt Kinder und 
künftige Schulleitung bei der 
Ausgestaltung der Schule insbesondere 
zur Raumplanung und 
Freiflächengestaltung. 
 
Eine Beteiligung der Schulleitung erfolgte 
bereits frühzeitig mit Vorstellung der 
Konzeptidee aus dem Vergabeverfahren. In 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung wurde 
sowohl das Raumprogramm als auch die 
Anforderungen an die Freispielflächen für die 
Kinder optimiert. Des Weiteren erfolgten 
Abstimmungen zur Positionierung der 
interaktiven Tafeln, der Ausgestaltung der 
Lehrer- und Erzieherzimmer und zur 
Ausstattung des Informatikraumes. 
Im Verlauf der Planung sind weitere 
Abstimmungen mit der Schulleitung und 
Schüler/-innen geplant.  
Beschlusspunkt 13: 
Bis zur Eröffnung der Schule ist 
zwischen dem Neubaugebiet Thekla 
und dem Schulstandort eine 
durchgehende, sichere Fuß-/ 
Radwegverbindung zu schaffen. 
 
Zur Umsetzung dieses Beschlusspunktes sind 
umfangreiche Abstimmungen mit Dritten sowie 
auch freihändiger Grunderwerb erforderlich. 
Die Finanzierung dieses Grunderwerbs erfolgt 
über den Rahmenplan des VTA. 
Abstimmungen dazu zwischen VTA, AGM und 
Dritten haben begonnen. Eine Realisierung der 
Radwegverbindung bis zur Eröffnung der Schule 
scheint realistisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 von 20 in Zusammenstellung
9/13 
 
Beschlusspunkt Stellungnahme Fachämter 
Beschlusspunkt 14: 
Es wird geprüft, bis zur Eröffnung der 
Schule zwischen dem Neubaugebiet 
Thekla und dem Schulstandort eine 
verbesserte, direkte und umsteigefreie 
ÖPNV-Verbindung zu schaffen. 
 
Die Angebotsverbesserungen zum ÖPNV im 
gesamten Stadtgebiet werden derzeit im Rahmen 
des Projektes Netz24 durch die Leipziger 
Verkehrsbetriebe untersucht. Dieses Projekt greift 
gleich mehrere Untersuchungsaufträge des 
Nahverkehrsplans der Stadt Leipzig auf, wie 
beispielsweise U4 – Überprüfung Busnetz. 
Generell legt der Nahverkehrsplan die 
Mindeststandards u. a. in der Bedienung und 
Erreichbarkeit der Haltestellen fest. Auf dieser 
Grundlage wird im Rahmen des Netz24 auch die 
hier beschlossene Direktverbindung vom 
Neubaugebiet Thekla zur Grundschule geprüft. 
Voraussichtlich Ende des Jahres liegen dazu 
entsprechende Ergebnisse vor. 
 
 
 
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
 VII-DS-07498 nach Änderung erwartet 
Vorbereitung zur 
Baufeldfreimachung 
ab 02/2023 So erfolgt 
Abbruch (Bestand) 07/2023 08/2023 
Baubeginn (Hochbau) 04/2024 06/2024 
Fertigstellung 08/2026 09/2026 
Nutzungsbeginn 08/2026 10/2026 
 
Während der seit der Beschlussfassung fortgeführten Planungs-/Bauleistungen ergaben sich 
geringe Verzögerungen um ca. 1 Monat, infolgedessen wurden die Termine entsprechend 
angepasst. Im weiteren Planungs- und Ausführungsprozess wird durch Optimierung 
versucht, gegenzusteuern. 
 
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
Die Überarbeitung des Vorplatzes und die Erschließung aus Richtung Süden hat finanzielle 
Auswirkungen auf die Maßnahme. Ergänzend dazu fallen in der Kostengruppe 370 
zusätzliche Kosten für Ausstattung an, welche in der Beschlussfassung VII-DS-07498 nicht 
erfasst wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 von 20 in Zusammenstellung
10/13 
 
4.1 Kostenübersicht 
PSP-Element „Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188“ (7.0001640.700) 
100 Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 €
200 Herrichten und 
Erschließen 193.539,04 € 0,00 € 193.539,04 €
300 Bauwerk- 
Baukonstruktionen 14.922.970,50 € 87.300,00 € 15.010.270,50 €
400 Bauwerk- 
Technische Anlagen 5.446.544,56 € 0,00 € 5.446.544,56 €
500 Außenanlagen 2.802.027,51 € 247.557,51 € 3.049.585,02 €
600 Ausstattung und 
Kunstwerke * 673.013,40 € 0,00 € 673.013,40 €
700 Baunebenkosten 4.570.000,00 € 30.000,00 € 4.600.000,00 €
zur Rundung 904,99 € 142,49 € 1.047,48 €
28.609.000,00 € 365.000,00 € 28.974.000,00 €
Gesamtkosten
Gesamt
Kosten gem.  
BB VII-DS-07498    
vom 18.01.2023
KG Kostengruppe Zusätzliche 
Kosten 
 
 
 
4.2 Begründung der Zusatzkosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 von 20 in Zusammenstellung
11/13 
 
4.3 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan 
 
4.3.1 Einordnung in den mittelfristen Haushaltsplan gemäß Baubeschluss 
Indizierung Stand Kostenberechnung ab 2. Jahr mit 3% p.a.
Bezeichnung bis 2021 Übertrag aus 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Gesamt
Planung 131.650 1.142.350 0 1.726.000 1.000.000 500.000 70.000 4.570.000
Bau 1.940.700 8.870.583 11.352.955 1.874.762 24.039.000
Kostenberechnung (Gesamt) 131.650 1.142.350 0 3.666.700 9.870.583 11.852.955 1.944.762 28.609.000
Veränderung durch Indizierung 0 296.117 721.845 180.332 1.198.294
Gesamt  (gerundet) 131.650 1.142.350 0 3.666.700 10.166.700 12.574.800 2.125.100 29.807.300
Angaben in € brutto
Projektdefinition: 7.0001640 Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188
Bezeichnung IST Vorjahre Übertrag aus 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Gesamt
veranschlagte Auszahlungen 131.650 1.142.350 817.900 3.666.700 10.166.700 12.574.800 28.500.100
Deckung für andere Maßnahmen 0Deckung Fördermittel-Minder-einzahlung aus anderen Projekten 5.024.650 5.024.650
Sperre wg. Fördermittel-Mindereinzahlung -5.842.550 -5.842.550
Veränderung Auszahlungen 0 0 -817.900 0 0 0 2.125.100 1.307.200
davon konsumtive Ausstattung 379.121 379.121
Summe AZ neu* 131.650 1.142.350 0 3.666.700 10.166.700 12.574.800 2.125.100 29.807.300
veranschlagte Einzahlungen 0 5.842.550 5.842.550
Veränderung Einzahlungen -5.842.550 -5.842.550
Summe EZ neu 0 0 0 0 0 0 0 0
veranschlagte Eigenmittel 131.650 1.142.350 -5.024.650 3.666.700 10.166.700 12.574.800 0 22.657.550
Veränderung Eigenmittel 0 0 5.024.650 0 0 0 2.125.100 7.149.750
Summe Eigenmittel neu 131.650 1.142.350 0 3.666.700 10.166.700 12.574.800 2.125.100 29.807.300
*Auszahlungen inkl. Baupreissteigerung 3 % ab 2. Jahr, inkl. Kons. Ausstattung Angaben in € brutto 
 
 
4.3.2 Einordnung in den mittelfristen Haushaltsplan gemäß dieser Änderung zum 
Baubeschluss 
 
Veränderung durch Indizierung 
 
 
Übersicht Kosten und Haushaltseinordnung   
 
 
 
 
1.104.754 1.500.000 8.000.000 10.000.000 8.369.246 28.974.000
46 0 0 450.000 770.154 0 1.220.200
1.104.800 1.500.000 8.000.000 10.450.000 9.139.400 0 30.194.200
2027 Gesamt
Kostenberechnung 
Veränderung durch Indizierung und Rundung
2025 2026
Gesamt  
Bezeichnung bis 2022 2023 2024
Indizierung Stand Kostenberechnung ab 2. Jahr mit 4,5% p.a.
PSP-Element „Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188“ (7.0001640)
       1.274.000                       -          3.666.700     10.166.700     12.574.800                       -       27.682.200 
-         169.200           155.500 -     2.322.200 -     2.166.700 -     2.124.800        9.139.400        2.512.000 
         379.150          379.150 
       1.104.800           155.500        1.344.500        8.000.000     10.450.000        9.139.400     30.194.200 
                      -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   
                      -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   
                      -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   
       1.274.000                       -          3.666.700     10.166.700     12.574.800                       -       27.682.200 
       1.104.800           155.500        1.344.500        8.000.000     10.450.000        9.139.400     30.194.200 
* 1.100.21.1.1.01.76  Neue Grundschule Tauchaer Straße 188
Veränderung Auszahlungen 
davon konsumtive Ausstattung*
Summe AZ neu
veranschlagte Einzahlungen 
Veränderung Einzahlungen
Summe EZ neu
Veranschlagte Eigenmittel
Eigenmittel neu
2024 2025 2026 Gesamt
veranschlagte Auszahlungen 
IST Vorjahre Ermächtigung aus Vorjahr 2023
11 von 20 in Zusammenstellung
12/13 
 
Die Einordnung der Auszahlung 2025/2026 im Finanzsystem der Stadt Leipzig erfolgte nicht 
im Einklang mit den Angaben im Baubeschluss auf Grund der Überschneidung der 
Haushaltsplanungsphase zum Haushalt 2023/2024 und der Beschlussfassung des BB in der 
Ratsversammlung. 
 
 
 
   4.4 Folgekosten 
Die Folgekosten werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an den aktuell 
avisierten Fertigstellungstermin, an die aktuellen Medienpreise sowie an die aktuellen 
Gesamtkosten gem. Kostenübersicht wie folgt angepasst: 
 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2027 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
199.353 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
577.142 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
355.656 
Summe für das volle Jahr: 
1.132.151 
 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.10.26 in Betrieb. Die anteiligen 
Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
83.064 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
145.395 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
88.914 
Summe anteilig: 
317.372 
 
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
keine  
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  bereits erfolgt   geplant x  nicht nötig 
 
 
 
2023 2024 2025 2026 Gesamt
10.166.700 5.336.000 15.502.700
-2.166.700 0 -2.166.700
8.000.000 5.336.000 0 13.336.000
0
0
0 0 0
0 0
8.760.250 8.760.250
0 8.760.250 8.760.250
Summe VE 2024 neu 
veranschlagte VE 2025
Veränderung VE 2025
Summe VE 2025 neu 
Veränderung VE 2024
Verpflichtungsermächtigungen
veranschlagte VE 2023
Veränderung VE 2023
Summe VE 2023 neu 
veranschlagte VE 2024
12 von 20 in Zusammenstellung
13/13 
 
7.  Besonderheiten   
keine 
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Bei Nichtbeschluss kann die Maßnahme nicht fertiggestellt werden. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
2 Anlage 2 - Lageplan zur Freifläche (öffentlich) 
 
3 Anlage 3 - Verkehrskonzept (öffentlich) 
 
 
13 von 20 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
0 Grundschule+3-Feld-Sporthalle 
0 Nutzung 
Tauchaer Str. 188 04309 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Neubau 0
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 31.07.2023 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 121.446 50.603 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 46.133 19.222 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 31.774 13.239 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 199.353 83.064 
311 Versorgung Wasser 5.158 1.289 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9140 
316 Versorgung Strom 135.689 33.922 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 0
310 Versorgung 140.847 35.212 
321 Entsorgung Schmutzwasser 5.043 1.261 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 16.200 4.050 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 1.500 375 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 700 175 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 100 25 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 75.000 18.750 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9910 
320 Entsorgung 98.543 24.636 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 102.528 25. 632 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 5.025 1.256 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 25.632 6.408 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 3.000 750 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.000 250 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 2.400 600 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 139.585 34.896 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 6.654 2.773 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 28.201 7.050 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 9.105 2.276 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 64.470 16.118 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 8.750 2.188 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 117.180 30.404 
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
14 von 20 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 46.922 11.731 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 675 169 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 480 120 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4211 2000 
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 48.077 12.019 
361 Dienste Kontrollen 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 600 150 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 32.310 8.078 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 32.910 8.228 
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 0
379 Einnahme 0 0 0 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 577.142 145.395 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 180.123 45.031 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 130.717 32.679 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 36.595 9.149 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 8.220 2.055 Neue Grundschule Tauchaer Straße 188     1.100.21.1.1.01.76 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 355.656 88.914 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.10.2026 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 5
KG 300 3
KG 400 3
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,42 
KG 300 0,25 
KG 400 0,25 
Inspektion, Wartung 
Seite 2
15 von 20 in Zusammenstellung
16 von 20 in Zusammenstellung
VTA 66.1, 29.03.2023 
 
1 
 
Verkehrskonzept 
für die Grundschule an der Tauchaer Straße 188  
 
 
Eckdaten zur Grundschule (VII-DS-07498) 
• Neubau einer Grundschule mit 3-Feld-Sporthalle an der Tauchaer Straße 188 
• Gemarkung Thekla, Flurstücke 445/4, 445/5, 445/7, 447/5, 447/6  
• max. 488 Schüler 
• Baubeginn (Hochbau) 04/2024  
• Fertigstellung/Nutzungsbeginn 08/2026  
• Sporthalle für Schul- und Vereinsnutzung auch Wett kampfbetrieb mit einer max. 
Zuschauerzahl von 199 Personen möglich 
 
Städtebauliche Einordnung des Grundschulstandortes 
Mit der zentralen Lage im gemeinsamen Schulbezirk N O3 soll der neue Grundschulstandort 
„Tauchaer Straße 188“ vorrangig den Stadtteil Thekl a mit Grundschulplätzen versorgen. Das 
zentrale Einzugsgebiet für den neuen Grundschulstan dort wird durch die Parthe (nördlich), 
dem Neubaugebiet Thekla (westlich), der Eichbergsie dlung (südlich) und der Autobahn A14 
(östlich) begrenzt (siehe Anlage 1). Aufgrund der b estehenden Wahlmöglichkeit in einem 
gemeinsamen Schulbezirk ist es jedoch möglich, dass  auch Kinder aus den angrenzenden 
Stadtteilen Portitz und Mockau-Nord die Grundschule  in der Tauchaer Straße besuchen 
werden. 
Das direkte Schulgrundstück wird im Norden durch die Tauchaer Straße, im Osten durch eine 
im Bau befindliche Kita und einem angrenzenden Gara genhof, im Süden durch eine 
Einfamilienhaussiedlung und im Westen durch einen Acker begrenzt. Die Eigenart der näheren 
Umgebung entspricht einem allgemeinen Wohngebiet.   
 
Verkehrliche Betrachtung (Fuß und Rad) des zentrale n Einzugsgebietes der 
Grundschule Tauchaer Straße 
Bei der verkehrlichen Betrachtung, stehen die Bedür fnisse der Schulkinder und ein sicherer 
Schulweg im Fokus. Hierbei sollen die Grundschüler vor allem sicher zu Fuß und per Fahrrad 
die Schule erreichen können. Im Weiteren wird diesbezüglich der Ist-Zustand und kurzfristige 
Maßnahmen zur Verbesserung sowie Prüfaufträge für d en Soll-Zustand für die fußläufige 
Erschließung und per Fahrrad für den Schulstandort dargelegt (siehe Anlage 2). 
 
IST-Zustand 
• Tauchaer Straße 
Im westlichen Abschnitt der Tauchaer Straße im zentralen Einzugsgebiet der Grundschule 
ist im Bestand bis zur Höhe des Schulgrundstückes e in beidseitiger Gehweg vorhanden. 
Ab der Tauchaer Straße 115, entlang des Schulgrundstückes bis zur Autobahn A14 besteht 
auf der südlichen Straßenseite ein durchgehender ge meinsamer Geh- und Radweg mit 
einer Breite von ca. 4 m, für den Radverkehr in Geg enrichtung freigegeben. Weiterhin ist 
östlich des Schulgrundstückes an der Kreuzung Tauch aer Straße/Cleudner Straße die 
Bushaltestelle „Cleudner Straße“ für die Linie 81 u nd 82 sowie eine 
Fußgängersignalanlage.   
  
• Anbindung von Süden, Eichbergsiedlung 
Aktuell liegt keine Anbindung zwischen dem Ende der  Eichbergstraße und dem südlichen 
Schulgelände vor. 
 
17 von 20 in Zusammenstellung
VTA 66.1, 29.03.2023 
 
2 
 
 
 
SOLL-Zustand 
• Tauachaer Straße 
Tempo 30 
Mit Inbetriebnahme ist die Einrichtung von Tempo 30  vor der Schule an der Tauchaer 
Straße 188 zu prüfen und umzusetzen.  
 
Separierung von Fuß- und Radverkehr 
Weiterhin ist eine Separierung von Fuß- und Radverk ehr in der Tauchaer Straße vor dem 
Schulgrundstück zu prüfen. Im Entwurf des Radverkehrsentwicklungsplans (RVEP) 2030+ 
ist unter anderem die Prüfung von Schutzstreifen mi t enthalten. Konkrete Planungen oder 
Umsetzungen liegen jedoch bisher nicht vor.  
 
• Anbindung von Eichbergsiedlung 
Direkte Schulanbindung Süden 
Um die südliche Siedlung besser anzubinden, ist bei  der Freianlagenplanung der Schule 
die südliche Anbindung für den Fuß- und Radverkehr und der Lückenschluss zwischen dem 
Ende der Eichbergstraße und dem Schulgelände zu pla nen und herzustellen. In diesem 
Kontext ist ein Fuß- und Radweg unter Berücksichtig ung der Barrierefreiheit zu prüfen. 
Außerdem ist die öffentliche Nutzung als Fuß-/Radwe g über die heutige Privatstraße 
(Eigentümer Leipziger Wasserwerke) abzustimmen und die dafür erforderlichen Schritte 
einzuleiten.    
 
Geplanter Geh-/Radweg zwischen Schneeberger Straße und Eichbergstraße  
Das VTA avisiert den Bau eines neuen Verbindungsweg es für den Fuß- und Radverkehr 
von der Schneeberger Straße über das Feld zur Eichbergstraße. Damit würde der Zugang 
zur Schule aus südlicher Richtung noch stärker an Attraktivität gewinnen . Für den Neubau 
der Wegeverbindung über das Feld ist freihändiger G runderwerb erforderlich. Nach den 
bisherigen Abstimmungen mit dem Eigentümer, kann de r Erwerb erst 2024 erfolgen und 
anschließend mit dem Bau begonnen werden. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, 
dass zur Inbetriebnahme der Grundschule die Verbindung vorhanden ist.    
 
Anlagen 
1. Übersichtskarte zur Einordnung der Grundschule T auchaer Straße 188 in den 
Schulbezirk NO3 
2. Anbindung des Schulstandortes für den Fuß- und R adverkehr, Ist und Soll-Zustand 
 
18 von 20 in Zusammenstellung
Erstellt für Maßstab 1:25 000
Erstellungsdatum 24.03.2023
Mertens, Kerstin
Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung
erstellt durch:
´0 250 m
19 von 20 in Zusammenstellung
Erstellt für Maßstab 1:5 000
Erstellungsdatum 24.03.2023
Mertens, Kerstin
Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung
erstellt durch:
´0 50 m
20 von 20 in Zusammenstellung