Neue Schwimmhalle Süd Bornaische Straße - ab wann nutzbar?
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-F-02099-AW-01
Datum: 2025-12-15
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VIII-F-02099-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und 
Sport 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-F-02099 Stefan Rieger 
 
 
VIII-F-02099-AW-01 Dezernat Umwelt, 
Klima, Ordnung und Sport 
 
Betreff: 
Neue Schwimmhalle Süd Bornaische Straße - ab wann nutzbar? 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 17.12.2025 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
 
Frage 1: Wie ist der Stand der Planung? 
Antwort 
Die Sportbäder Leipzig GmbH hat im Jahr 2024 eine Konzeptstudie erstellen lassen. 
Inhaltlich wurden die Anforderungen mit dem Schwimmsportverband Leipzig e. V. 
abgestimmt. Demnach soll auf dem Gelände des Heizkraftwerkes Leipzig Süd (HKW Süd) 
der Stadtwerke Leipzig GmbH eine Schwimmhalle gebaut werden, welche den Vereins- und 
Wettkampfsport aber auch das Schulschwimmen und öffentliche Schwimmen unter einem 
Dach vereint. Kern dabei sind zwei getrennte 25 m Schwimmbecken sowie ein 
Lehrschwimm- und ein Sprungbecken mit bis zu 5 m Sprunghöhe. 
 
Frage 2: Gibt es Einschränkungen bei der laufenden Planung aufgrund (fehlender) 
finanzieller Mittel? 
Antwort 
Um das Bauvorhaben weiter voranzubringen, sind Planungen bis zur Leistungsphase 3 der 
HOAI sinnvoll. Diese ermöglichen eine belastbare Kostenberechnung und bilden zugleich die 
Grundlage für die Beantragung zu möglichen Förderprogrammen. Für das Erreichen dieses 
Planungsstandes wird ein Finanzbedarf von rund 2 Mio. Euro veranschlagt. Derzeit stehen 
den Sportbäder Leipzig GmbH diese Mittel nicht zur Verfügung. Die Stadt Leipzig bekennt 
sich trotz der angespannten Haushaltslage weiterhin zu diesem Schwimmhallenprojekt.  
 
  
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
Frage 3: Ist die Option Rückkauf der ehemaligen Schwimmhalle Süd 1 und deren 
Ertüchtigung für eine Wiedereröffnung durchgerechnet worden im Vergleich zum 
Neubau? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
Antwort 
Die Schwimmhalle in der Arno-Nitzsche-Straße wurde nach 2005 in eine Autowerkstatt 
umgebaut. Es handelt sich dabei um eine Typenschwimmhalle des Modells Anklam. Dieser 
Bautyp ist in Leipzig weit verbreitet, entspricht jedoch in seiner ursprünglichen Ausstattung 
nicht mehr den heutigen Anforderungen. Selbst wenn die Besitzverhältnisse außer Betracht 
gelassen werden, ist ein Umbau in dem Umfang, wie in Punkt 1 skizziert, nicht realisierbar. 
 
Frage 4: Für wann ist der Baubeginn der neu zu bauenden Schwimmhalle in der 
Bornaischen Straße geplant und ab wann wäre die Schwimmhalle nutzbar? 
Antwort 
Aufgrund der finanziellen und organisatorischen Dimension des Projekts ist zum jetzigen 
Zeitpunkt keine seriöse Aussage über den Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme möglich. Neben 
den für 2026 vorgesehenen Planungen müssen für den Neubau der Schwimmhalle sowohl 
Fördermittel eingeworben als auch Eigenmittel bereitgestellt werden. Sollte das Vorhaben 
ohne größere Verzögerungen umgesetzt werden können, ist ein Baustart im Jahr 2030 und 
eine Eröffnung im Jahr 2033 realistisch. 
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung