Planungs-, Bau- und Ausführungsbeschluss – Neubau einer Auslagerungsschule am Standort Katzmannstraße, in 04357 Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-00336
Datum: 2024-11-26
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/11 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-00336 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-00336 Dezernat Jugend, Schule und 
Demokratie 
 
Betreff: 
Planungs-, Bau- und Ausführungsbeschluss – Neubau einer 
Auslagerungsschule am Standort Katzmannstraße, in 04357 Leipzig 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen 02.12.2024 1. Lesung 
FA Stadtentwicklung und Bau 10.12.2024 1. Lesung 
FA Jugend, Schule und Demokratie 12.12.2024 1. Lesung 
FA Finanzen 16.12.2024 2. Lesung 
FA Stadtentwicklung und Bau 07.01.2025 2. Lesung 
SBB Nordost 08.01.2025 Anhörung 
FA Jugend, Schule und Demokratie 09.01.2025 2. Lesung 
Ratsversammlung 15.01.2025 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“ Chancengerechtigkeit und gemeinschaftliche Quartiersentwicklung, 
Zukunftsorientierte Kitas, Schul- und Bildungsangebote und Lebenslanges Lernen 
Klimawirkung ja 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug Nordost 
  
 
Beschlussvorschlag 
1. Die Planungs- und Baumaßnahme wird realisiert (Planungs- und Baubeschluss gem. 
§ 6 der Hauptsatzung in der zurzeit gültigen Fassung). 
2. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag zur Auslösung der 
Generalübernehmerleistungen (Planung und Bau) für den Neubau einer 
Auslagerungsschule am Standort Katzmannstraße, auf das nach Angebotsabgabe 
wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. 
3. Die Gesamtkosten sowie die Finanzierung der Maßnahme sind der nichtöffentlichen 
Anlage 1 zu entnehmen. 
4. Die Auszahlungen für die Maßnahme werden im PSP-Element “Auslagerungsschule 
Katzmannstr“ (7.0002716.700) gem. nichtöffentlicher Anlage 1 abgebildet und werden 
bestätigt. 
5. Die Verpflichtungsermächtigungen werden im PSP-Element „Auslagerungsschule 
Katzmannstr“ (7.0002716.700) gemäß nichtöffentlicher Anlage 1 abgebildet und 
bestätigt. 
6. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung in 2028 i.H.v. 582.600 € werden 
im PSP-Element „sonstige schulische Verwaltungsobjekte“ (1.100.24.3.0.01.07) 
anfallen. Die Anwendungen 2028 werden mit der Haushaltsplanung 2027/2028 
1 von 11 in Zusammenstellung
2/11 
 
angemeldet. 
7. Die ab dem Haushaltsjahr 2028 anteilig anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 306.013 € 
sowie ab dem Haushaltsjahr 2029 anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 579.532 € pro 
Jahrwerden durch das Fachamt zur Haushaltsplanung angemeldet. 
8. Mit der Projektleitung und Projektsteuerung einschließlich Mittelbewirtschaftung und 
Übernahme der Auftraggeberfunktion wird die LESG mbH beauftragt. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Gemäß Fortschreibung der Schul- und Kitabaustrategie (beschlossen durch die 
Ratsversammlung am 13.10.2022, VII-DS-07361-NF-04) sind im Stadtbezirk Nordost in den 
nächsten Jahren Komplexmodernisierungen an Bestandsschulen vorzunehmen. Am 
Auslagerungsschulstandort Katzmannstraße ist eine Bebauung in Anlehnung des 
Raumprogramms einer 3-zügigen Oberschule geplant. 
Die Bauweise / Konstruktion des Auslagerungsgebäudes ist nicht vorgegeben und kann 
systemoffen unter Berücksichtigung und Gewährleistung eines flexiblen, der jeweiligen 
Nutzung angepassten, Raumprogramms angeboten werden. Im Sinne einer kurzfristigen und 
wirtschaftlichen Umsetzung soll die Ausführung durch einen Generalunternehmer erfolgen. 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Nicht erforderlich. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Erfolgt keine rechtzeitige Beschlussfassung zum Vorhaben, kann die Bereitstellung der 
benötigten Kapazitäten im Oberschulbereich nicht abgesichert werden (siehe Abschnitt 1.1). 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Anlage 1 (Gesamtkosten) und der 
Anlage 2 (Nutzungskosten) ist gegeben.  
Begründung: Bis zum Abschluss des Vergabeverfahrens, welches erst mit Beschlussfassung 
dieser Vorlage erfolgt, unterliegen die 
Bieterangebote gemäß VgV/GWB der 
Geheimhaltung. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Ein Ziel des Stadtentwicklungskonzepts 
„Leipzig-Strategie 2035“ ist eine inklusive 
Stadtentwicklung voranzutreiben, die 
Benachteiligungen abbaut, soziale 
Mischung unterstützt und Angebote im 
Quartier für alle Alters- und 
Einkommensgruppen bietet.  
Diese schließt unter anderem den 
2 von 11 in Zusammenstellung
3/11 
 
Handlungsschwerpunkt 4 „Zukunftsorientierte Kitas, Schul- und Bildungsangebote und 
Lebenslanges Lernen“ ein. Ziel ist, ein bedarfsgerechtes Angebot an Schulen zu schaffen. 
Die bestehenden Schuleinrichtungen im Stadtteil Nordost weisen einen komplexen 
Sanierungsbedarf auf. Eine Sanierung im laufenden Betrieb ist nicht möglich, eine 
Auslagerung der jeweiligen Einrichtungen während der Bauphase ist zwingend erforderlich. 
Mit der geplanten Maßnahme des Auslagerungsschulstandorts Katzmannstraße werden 
zukunftsorientierte Schulangebote geschaffen, die neben der Sicherung des Leipziger 
Schulbetriebes und der Betreuungsangebote auch die Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt fördern.  
Der dafür geplante Auslagerungsschulstandort bildet die Grundlage, um den notwendigen 
Schulplatzbedarf im Leipziger Norden während der in den nächsten Jahren anstehenden 
Sanierungsmaßnahmen zu sichern. 
Die aktuell in dieser Vorlage und der Schulbaustrategie benannten Schulen bilden den 
heutigen Stand der Planungen ab. Die Auslagerungen werden im Zeitverlauf 
fortgeschrieben. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
1.1. Auslastung der Oberschulkapazitäten und Handlungsbedarf 
Die Fortschreibung der Schulnetzplanung aus dem Jahr 2019 führte den Bedarf für weitere 
Oberschulstandorte auf. Einer dieser Standorte befand sich im Bereich Schönefeld, am 
Standort Löbauer Straße (ehem. Fechner-Schule). Aufgrund der dringend notwendigen 
Kapazitätserweiterung im Einzelschulbezirk der Astrid-Lindgren-Schule (Schönefeld) wurde 
mit Beschlussvorlage VI-DS-08190 entschieden, am Standort Löbauer Straße / 
Volksgartenstraße 46 eine zweite Grundschule einzurichten. Dadurch entfiel die Möglichkeit 
der Einrichtung einer weiteren Oberschule im Planungsbereich Nord an diesem Standort. Es 
war daher zu prüfen, ob das Erfordernis für eine weitere Oberschule im Planungsbereich 
weiter fortbesteht und dafür ein Ersatzstandort zu finden ist.  
Die gegenwärtig in der Erarbeitung befindliche Fortschreibung der Schulnetzplanung 2024 
nahm diese Prüfung für die Bedarfsermittlung der kommenden Jahre mit auf.  
Es wird deutlich, dass die Richtkapazität der Leipziger Oberschulen mindestens bis zum 
Schuljahr 2031/32 ausgeschöpft ist. Es wird prognostiziert, dass ab dem Schuljahr 2032/33 
die vorhandenen und bereits bis zu diesem Zeitpunkt ans Netz gegangenen Schulen für die 
Versorgung mit Oberschulplätzen dann ausreichen.  
Bis zum diesem Zeitpunkt müssen über die Kapazitäten hinausgehenden Bedarfe jedoch 
durch Überbelegungen und andere Maßnahmen im Schulnetz aufgefangen werden.  
Eine Möglichkeit, zusätzliche Kapazitäten zu generieren, ist die zeitlich befristete 
Bereitstellung von Schulgebäuden bzw. Auslagerungsobjekten. Mit Auslagerungsstandorten 
bietet sich die Möglichkeit, im Bedarfsfall durch Neugründung von Schulen oder Einrichtung 
von Außenstellen Kapazitätsengpässen entgegenzuwirken. Damit besteht größtmögliche 
Flexibilität im Hinblick auf die zukünftige Bedarfsentwicklung.  
Die Richtkapazität der Leipziger Oberschulen ist mindestens bis zum Schuljahr 2031/32 
ausgeschöpft. Auch wenn seit 2017 durch das umfangreiche Schulbauprogramm der Stadt 
Leipzig mit Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen nach Komplexsanierungen oder 
Reaktivierungen von Bestandsgebäuden zahlreiche neue Oberschulen ans Netz gegangen 
sind, konnte der schnell gestiegene Bedarf an Schulplätzen aufgrund der dynamischen 
Bevölkerungsentwicklung der Stadt Leipzig nicht vollumfänglich und aufgrund von 
Bauverzögerungen nicht immer zum geplanten Zeitpunkt gedeckt werden. Dies hat zur 
Folge, dass die Bestandsschulen über ihre Richtkapazität belegt werden mussten und 
weiterhin müssen. Mit den geplanten Maßnahmen zu Neubau und Erweiterung von 
Schulkapazitäten können voraussichtlich ab dem Schuljahr 2032/33 die Bedarfe im 
Oberschulbereich gedeckt werden. Bis dahin ist eine Belegung über der Richtkapazität 
3 von 11 in Zusammenstellung
4/11 
 
notwendig, dennoch wird sich die Bildung von zusätzlichen Eingangsklassen ohne 
zusätzliche temporäre Maßnahmen schwierig gestalten.  
 
Bezogen auf die mögliche Belegung wird der Bedarf die Richtkapazität bis zum Schuljahr 
2027/28 um knapp 89 Klassen (14% des Bedarfes, ca. 15 Züge), bis zum Schuljahr 2031/32 
um 14 Klassen (2%, ca. 2 Züge) übersteigen. Deshalb werden kapazitive Erweiterungen 
übergangsweise bis zum Schuljahr 2031/32 und damit für die Dauer des Verbleibs einer 
gesamten Schülergeneration der Oberschule notwendig. Da noch bis zum Schuljahr 2028/29 
die Zahl der Eingangs- die der Abgangsklassen übersteigen wird, wird sich auch der Abbau 
der Überbelegungen in Richtung Richtkapazitäten an den bestehenden Schulstandorten 
weiter verzögern. In den Abstimmungen mit dem Landesamt für Schule und Bildung zur 
Klassenbildung für die nächsten Jahre wurde die Notwendigkeit der Einrichtung von zwei 
temporären Oberschulen (Martin-Herrmann-Straße und Katzmannstraße) abgestimmt. Beide 
Maßnahmen wurden in die gegenwärtig im parlamentarischen Verfahren befindliche 
Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Leipzig aufgenommen. 
Der Auslagerungsstandort Katzmannstraße kann dafür als Bestandteil dieser Strategie zur 
Absicherung gegenwärtiger Bedarfe genutzt werden. Nach der Errichtung des 
Auslagerungsobjektes bietet sich die Möglichkeit an, in dem Objekt eine temporäre Schule 
zu bilden. Diese kann mit dem erfolgten Umzug der 205.Schule, gegenwärtig im Objekt Max-
Planck-Straße 4, im dann neuen Oberschulstandort Mockau, voraussichtlich im Schuljahr 
2032/33 fusionieren. Im Anschluss ist das Objekt Katzmannstraße für die vorgesehenen 
Komplexsanierungen der aufgeführten Schulen verfügbar. Die zwischenzeitliche Möglichkeit 
der temporären Nutzung von Auslagerungsobjekten für die Bedarfsabsicherung ermöglicht 
der Stadt eine flexible Reaktion auf kurz-und mittelfristige Bedarfe. Damit kann die Schaffung 
von dauerhaften neuen Schulstandorten vermieden werden, welche im Zuge der weiteren 
Bedarfsentwicklung ggf. wieder zurückentwickelt werden müssten. 
 
1.2. Sanierungsbedarfe  
Im Stadtbezirk Nord besteht an mehreren Schulstandorten ein hoher Sanierungsbedarf. Die 
damit verbundenen baulichen Maßnahmen wurden in der Schul- und Kitabaustrategie 
strukturiert und in der Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossen (VII-DS-07361-NF-04).  
Demnach sind unter anderem für die Carl-von-Linné-Schule, die Lindenhofschule, die 33. 
Schule und die 35. Schule (alle Planungsblock 35) jeweils Komplexsanierungen vorgesehen. 
Über die Zeit haben sich für alle vier Schulen und Sporthallen verschiedene bauliche Bedarfe 
unter anderem in Bezug auf Brandschutz, Barrierefreiheit und Energieeffizienz ergeben, die 
jeweils im Rahmen einer grundhaften Sanierung behoben werden sollen. Derzeit wird die 
Betriebsfähigkeit über Werterhaltungsmaßnahmen gewährleistet. 
Konkret lässt sich der Sanierungsbedarf der Objekte wie folgt beschreiben: 
 
1. Carl-von-Linné-Schule, Grundschule der Stadt Leipzig 
Lindenhofschule, Förderschule der Stadt Leipzig 
Das heutige Vordergebäude besteht seit 1863, während das hintere Schulgebäude 1876 
als Erweiterung errichtet wurde. Im Jahr 1957 feierte die Schule ihr 400-jähriges 
Bestehen am Standort. 1997 zog die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung, die „Lindenhofschule“, mit dem Ziel einer nachhaltigen inklusiven 
Beschulung ein. 2001 wurde die Schule in „Carl-von-Linné-Schule“ umbenannt, als 
Anerkennung für die Erfolge bei Schulgartenwettbewerben und den Erhalt diverser 
Umweltpreise. 
Anfang der 2000er-Jahre erfolgte eine brandschutztechnische Ertüchtigung sowie eine 
Modernisierung der Sporthalle. Mittelfristig sind jedoch Anlagen der Technischen 
Gebäudeausrüstung, insbesondere die elektrotechnischen Anlagen sowie alle 
Medienanlagen, zu erneuern. Das Vordergebäude, in dem sich der Küchenbereich, die 
4 von 11 in Zusammenstellung
5/11 
 
Speiseräume und der Hort befinden, ist besonders von dringenden Sanierungsarbeiten 
betroffen. Zudem sind ein Großteil der Holzfenster und Eingangstüren 
sanierungsbedürftig, die Nutzung wird über die Werterhaltung sichergestellt. 
 
2. 33. Schule, Grundschule der Stadt Leipzig 
Das Gebäude wurde von 1908 bis 1910 errichtet. Anfang der 1990er Jahre erfolgte eine 
Teilsanierung. Eine brandschutztechnische Ertüchtigung war bereits vor über einem 
Jahrzehnt geplant, konnte jedoch aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht umgesetzt 
werden. Inzwischen hat der langjährige Nutzungszeitraum das Gebäude in einen 
Zustand versetzt, der eine umfassende Komplexsanierung dringend erforderlich macht. 
 
3. 35. Schule, Oberschule der Stadt Leipzig 
Das Gebäude, dessen Errichtung im Jahr 1899 abgeschlossen wurde, durchlief zwischen 
1995 und 1998 eine umfassende Sanierung. Nach einer nahezu 30-jährigen 
Nutzungsdauer seit dieser letzten Sanierung ist der Zustand des Gebäudes nunmehr so, 
dass eine umfassende Komplexsanierung unausweichlich ist. Im Rahmen dieser 
Sanierung ist es zwingend erforderlich die Barrierefreiheit des Schulgebäudes 
herzustellen, um den aktuellen gesetzlichen Vorgaben und den Bedürfnissen aller Nutzer 
gerecht zu werden. Darüber hinaus muss die gesamte technische Gebäudeausrüstung 
modernisiert und erneuert werden, um sowohl die Funktionalität als auch die Sicherheit 
des Gebäudes sicherzustellen. Diese Maßnahmen sind notwendig, um den langfristigen 
Erhalt und die nachhaltige Nutzung des Gebäudes zu gewährleisten. 
 
Die Stadt Leipzig verfolgt bei derartig komplexen Baumaßnahmen eine Auslagerung der 
Schule während der Bauzeit. Nur so kann sichergestellt werden, dass ein ordnungsgemäßer 
Schulbetrieb und eine konfliktfreie Baudurchführung stattfinden.  
Daher soll ein Gebäude errichtet werden, welches für alle vier Schulen eine 
Ausweichmöglichkeit bietet. 
Die Komplexsanierungen aller vier Schulen werden jeweils in einem gesonderten 
Planungsbeschluss eingeordnet. 
 
1.3. Bedarf an Sporthallenflächen 
Gemäß den Anforderungen aus den baulichen Standards für Schulen ist für eine 3-zügige 
Oberschule eine Zwei-Feld-Halle bereitzustellen. Es ist geplant die sanierte Sporthalle der 
Robert-Blum-Schule (BSZ 12) in der Rosenowstraße zu nutzen. Um Kapazitätserhöhungen 
über den Betrachtungszeitraum ermöglichen zu können, ist geplant auf dem 
Schulgrundstück eine Fläche für eine mögliche 1-Feld-Halle freizuhalten. Der eventuelle 
Sporthallenbau wird jedoch in einem separaten Planungsbeschluss behandelt, falls die 
Bedarfe kurzfristig benötigt werden. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
2.1 Standort / Eigentumsverhältnisse für Auslagerungsschule 
Der Auslagerungsschulstandort Katzmannstraße befindet sich im Leipziger Norden im 
Ortsteil Mockau-Nord auf den Flurstücken 101/1, 1397, 1393 und 101/21, Gemarkung 0422 
Mockau mit einer Grundstücksgröße von insgesamt 13.975 m². Die Grundstücke weisen eine 
Nutzung als Garagenhof und Grünflächen auf.  
Das Flurstück 101/21 der Gemarkung Mockau befindet sich aktuell noch nicht im Eigentum 
der Stadt Leipzig, der Ankauf befindet sich in Vorbereitung. (VIII-DS-00063) mit avisierter 
Beurkundung im ersten Quartal 2025. 
5 von 11 in Zusammenstellung
6/11 
 
Nördlich des Grundstücks befindet sich der Sportplatz Katzmannstraße, der für Schulsport 
genutzte Zwecke einbezogen werden kann, sodass nachfolgende Schulsportfreianlagen 
nicht zusätzlich auf dem Auslagerungsschulgrundstück geplant und errichtet werden 
müssen: 
 
• 100 m Laufbahn 
• Weitsprunganlage  
• Kugelstoßanlage 
 
Der Standort wird weiterhin im Norden und Osten von mehrgeschossigen Wohngebäuden, 
sowie im Süden von gewerblichen Strukturen umfasst. Westlich grenzt das Grundstück an 
die Gypsbergstraße und vorhandene Grün- sowie Parkplatzstrukturen. 
Auf dem Flurstück 101/1 befinden sich aktuell eine Garagengemeinschaft mit 214 
Einzelgaragen. Diese sollen den Nutzern so lange wie möglich zur Verfügung stehen, soweit 
der Bauablauf nicht beeinflusst wird.  
Im Rahmen der Planungsphase wird die Verwaltung eine transparente Kommunikation 
hinsichtlich der Zeitschiene der Baumaßnahme gegenüber den Garagennutzern bzw. dem 
Vorstand des Garagenvereins sicherstellen.  
Hierfür wurde eine Informationsseite auf der Webseite der Stadt Leipzig für die Allgemeinheit 
zum "Schulneubau auf Garagenstandorten" eingerichtet.  
Entsprechend des Beschlusses der Ratsversammlung vom 15.03.2023 (VII-A-07709-NF-04) 
sind die Kosten für den Abriss der zuvor durch die Nutzer vollständig geräumten Garagen im 
Rahmen des Projektes zu berücksichtigen und einzuplanen. Die Kosten sind in KG 200 mit 
30% des Gesamtbudgets der Kostengruppe eingestellt.  
 
Abbildung 1 Auszug Leipzig GIS, 01.08.2024 
 
6 von 11 in Zusammenstellung
7/11 
 
2.2 Konzept 
Der Schulneubau am Standort Katzmannstraße soll nach der Fertigstellung zunächst zur 
Deckung zusätzlicher Kapazitäten im Oberschulbereich, bis zur Fertigstellung des Neubaus 
der Oberschule Mockau, genutzt werden. Nach Auszug einer temporären Oberschule ist der 
Standort als zentrales Auslagerungsobjekt für die Komplexsanierungen von Grund-Förder- 
und Oberschulen vorgesehen. Folgende Zeitschiene ist aktuell geplant: 
 
Maßnahme 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Auslagerungsstandort 
Katzmannstraße Errichtung Planung Bau              
Nutzung durch Oberschule      
Nutzung 
während 
Bau OS Mockau 
         
Carl-von-Linné-
Schule/Lindenhofschule, 
Komplexsanierung 
      Planung 
Nutzung 
während 
Sanierung 
      
33. Schule, 
Komplexsanierung          Planung 
Nutzung 
während 
Sanierung 
   
35. Schule, 
Komplexsanierung             Planung 
Nutzung 
während 
Sanierung 
 
Das Auslagerungsobjekt könnte nach Abschluss der gegenwärtigen Nutzungsplanung 
voraussichtlich ab dem Jahr 2041 weitere / andere Bedarfe abdecken. Die Zuordnung von 
Sanierungsmaßnahmen und damit die Zuweisung der Schule als Auslagerungsstandort, 
erfolgt jeweils mit Fortschreibung der Schulbaustrategie. Mit der Fortschreibung der 
Schulnetzplanung ist darüber hinaus ab dem Zeitraum 2035 die Prüfung für den 
Weiterbedarf nach 2041 erforderlich. Es könnten sich Bedarfe an Schulplätzen ergeben, die 
die Nutzung als Kapazitätserhöhung anstelle von Auslagerungen erfordern.  
Sofern ein Bedarf an Schulplätzen nicht mehr bestünde, kann der Standort Katzmannstraße 
umgenutzt und umgebaut werden. Dazu ist es erforderlich, dass das Gebäude bereits in der 
Errichtung sowohl ökonomisch als auch ökologisch umbaufähig konzipiert wird. 
Darüber hinaus ist eine flexible / nutzungsangepasste Bauweise erforderlich, um auf die 
unterschiedlichen Anforderungen der fünf nutzenden Schulen reagieren zu können. Das zu 
Grunde gelegte Raumprogramm berücksichtigt alle aus den Schularten ergebenden 
Raumbedarfe, welche sich in Teilen zeitlich gestaffelt errichten lassen. 
Der Nutzungsbeginn des Objektes Katzmannstraße soll mit einer temporären Oberschule (3-
zügig) voraussichtlich im Schuljahr 2028/2029 erfolgen. Innerhalb der ersten beiden 
Schuljahre im Objekt Katzmannstraße entwickeln sich die Bedarfe an Fachkabinetten 
vollumfänglich. Die Fachkabinette Informatik und Wirtschaft/Technik/Hauswirtschaft werden 
ab der Klassenstufe 7 benötigt und das Fachkabinett Chemie ab der Klassenstufe 8. Die 
Fachunterrichtsräume sind Bestandteil des zu planenden Gebäudebestands.  
Die daran folgenden Auslagerungsschulen zeigen keinen Bedarf für diese Fachkabinette auf. 
Die Fachkabinette können nun als allgemeine Unterrichtsräume durch die Grundschulen 
genutzt werden. Es ist geplant eventuell vorhandene Ausstattung aus der früheren Nutzung 
als FUR am neuen Standort der OS Mockau weiterzuverwenden und ggf. auch anderen 
Schulen zur Verfügung zu stellen.   
Nach dem Abschluss der Nutzung des Standortes durch die temporäre Oberschule sollen 
am Standort die Carl-von-Linné-Schule (GS) und Lindenhofschule (Förderschule mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) zeitgleich untergebracht werden. Grund dafür ist 
die bereits bestehende gemeinsame Nutzung des Schulobjektes in der Delitzscher Straße. 
Um den Standort Delitzscher Straße komplex zu sanieren, ist der vollständige Auszug der 
Nutzer notwendig. 
Im Anschluss soll das Objekt als Auslagerungsstandort der 33. Schule (Anhalter Straße) 
genutzt werden. Eine Nutzungsanpassung ist nicht erforderlich, da es sich hierbei ebenfalls 
7 von 11 in Zusammenstellung
8/11 
 
um eine Grundschule handelt.  
Mit dem Zeitpunkt der Auslagerung der 35. Schule (Oberschule) besteht wieder der 
vollständige Bedarf an allen aus den Lehrplänen resultierenden Fachkabinetten. Es ist 
geplant die Ausstattung für die FUR aus dem Bestand der 35. Schule zu verwenden.  
 
 Zügigkeit Klassen Schüler BGF [m²] Pausenfreifläche min. 
[m²]  
temp. Oberschule 3 18 504 5.600 3.440  
Carl-v.Linné-
Schule und 
Lindenhofschule 
2 
 
2,5 
8 
 
10 
224 
 
280 
5.600 3.440  
 33. Schule 3 12 336 5.600 3.440  
35. Schule 3 18 504 5.600 3.440  
 
Aufgrund der temporären Belegung durch mehrere auszulagernde Schulen am Standort 
Katzmannstraße sind entgegen den Vorgaben zu baulichen Standards für Objekte der Stadt 
Leipzig und aus ökonomischen und ökologischen Aspekten, Kompromisse unter Einhaltung 
und Gewährleistung von Qualitätsstandards, die den Anforderungen eines zeitgemäßen 
Lernens ermöglichen, vertretbar. Diese umfassen u.a. Flächenreduzierungen einzelner 
Räume (u.a. Allgemeiner Unterrichtsräume von min. 80 m² auf min. 60 m² sowie einzelner 
Gemeinschaftsräume); Kompensation spezifischer Räume und Nebenflächen durch 
Zusammenlegen mehrerer Funktionen in einem Raum (z.B. keine separaten 
Garderobenräume, sondern Anordnung von Garderobenhakenleisten in entsprechenden 
Räumen; differenzierte Nutzung von Flex-Räumen) sowie Reduzierungen von 
Schulsportflächen durch Nutzung bestehender, umliegender Objekte und Sportanlagen. Mit 
den aufgezeigten Reduzierungen konnte die BGF im Vergleich zum mit Vorlage VI-Ifo-
04527-NF-05 beschlossenen Raumprogramm einer dreizügigen Oberschule um circa 
1.000 m² reduziert werden. 
 
 
Abbildung 1 Flächenplausibilisierung, Stand 06.09.2024 
Das Flurstück 1396 Gemarkung 0422 Mockau befindet sich bereits im Eigentum der Stadt 
Leipzig und wird im weiteren Planungsprozess ggf. für Erschließungszwecke verwendet 
werden. Kosten für die Herstellung einer Erschließung zum Schulgarten Flurstück 1393 sind 
bereits in der Kostengruppe 200 berücksichtigt. Neben den Baukörpern sind auch die 
Freianlagen bedarfsgerecht zu planen.  
8 von 11 in Zusammenstellung
9/11 
 
Es wird im Planungsprozess geprüft, ob und in welchem Umfang diese Flächen außerhalb 
der Schulzeit der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. 
Im Planungsprozess sind die Nutzungsansprüche für die jeweilige Schulart entsprechend zu 
berücksichtigen, z. B. Flächen für Fahrdienste bei Förderschulen sowie dem Nachweis für 
bauordnungsrechtlich erforderliche Pkw-Stellplätze und Fahrradabstellanlagen. Im 
vorgelegten Umfang sind Ansätze über BKI Werte bereits berücksichtigt. Ebenso wurden 
Pauschalen für die verkehrssichere Erschließung kalkuliert und zu Grunde gelegt. Neben 
den Freianlagen auf dem Schulgrundstück ist außerdem im weiteren Planungsprozess die 
verkehrssichere Erreichbarkeit der Einrichtungen auf definierten Schulwegen zu prüfen, zu 
planen und bis zur Inbetriebnahme umzusetzen. Abstimmungen dazu sind mit dem MTA 
geführt worden und in den Kosten reflektiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind als 
Umfeldmaßnahmen im Rahmen des Schulprojektes Querungshilfen zu prüfen, zu planen 
und umzusetzen. Wo diese Querungshilfen konkret verortet werden und wie die bauliche 
Gestaltung der Querungsstellen aussieht, hängt von den Schulwegen und der Lage der 
Eingänge ab und ist in der weiteren Planung zu konkretisieren. Bei dem Kostenansatz wird 
von drei Querungsstellen in der Rosenowstraße und Katzmannstraße ausgegangen. Dies 
beinhaltet einen Fußgängerüberweg sowie zwei Querungsstellen. 
Vor dem Hintergrund der Herausforderungen im Bereich des Klimaschutzes werden im 
Rahmen der Erarbeitung der Entwurfsplanung Maßnahmen untersucht, welche aktiv zum 
Klimaschutz beitragen können und die beschlossenen Maßnahmen des 
Sofortmaßnahmenprogramms zum Klimanotstand (Beschlussvorlage VI-A-07961-DS-10) im 
Rahmen der technischen Möglichkeiten berücksichtigen. So werden beispielsweise 
Dachbegrünung, Fassadenbegrünung und Photovoltaik im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten umgesetzt.  
Auf dem städtischen Grundstück lässt sich das Schulgebäude mit allen Raumanforderungen 
unterschiedlicher Schulsysteme und ein Platzhalter für eine 1-Feld-Sporthalle, sowie die 
zugehörigen Freiflächen flächenmäßig abbilden.  
 
3.  Zeitplan 
Die Umsetzung der Maßnahmen Auslagerungsschule soll gemäß nachfolgendem Zeitplan 
erfolgen: 
 Schule und Sporthalle 
Planungs-, Bau- und Ausführungsbeschluss 01/2025 
Planungsbeauftragung 08/2025 
Baugenehmigung 09/2026 
Baubeginn 11/2026 
Baufertigstellung 06/2028 
Nutzungsaufnahme 07/2028 
 
Die Umsetzung der Maßnahme Verkehrsanlagen (Umfeldmaßnahmen) soll gemäß 
nachfolgendem Zeitplan erfolgen: 
Leistungsphase 1-2 2025 
Leistungsphase 3-4 2026 
Ausführungsplanung 
Leistungsphase 5, 6 und 7 2027 
Leistungsphase 8 und 9 Verkehrsanlagen und 
Bauausführung 2028 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
Es wird auf die nichtöffentliche Anlage 1 verwiesen. Es wird des Weiteren auf Punkt II 
verwiesen. 
9 von 11 in Zusammenstellung
10/11 
 
Für die Maßnahme sind keine Fördermittel vorgesehen. Neue Fördermittelprogramme sind 
für den hier angestrebten Projektverlauf nicht zu erwarten. 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2028  gemäß Anlage 1  
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2024 2028 gemäß Anlage 1 7.0002716.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2028 
2029  306.013 € 
579.532 € 1.100.24.3.0.01.07 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
 
Die vorgeschlagene Maßnahme 
mindert den Ausstoß von Treibhausgasemissionen ja  nein  
fördert die Erzeugung von erneuerbarer Energie ja  nein 
Fördert die Anpassung an den Klimawandel (bspw. Hitzeschutz durch 
Entsiegelung) 
ja  nein 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
Es wurde eine Informationsseite auf der Internetseite der Stadt Leipzig eingerichtet, um die 
Öffentlichkeit über das Thema 'Schulneubau auf Garagenstandorten' zu informieren. Eine 
weitergehende Beteiligung der Öffentlichkeit ist im Rahmen dieses Projekts nicht 
vorgesehen. Die betroffenen Schulen werden im weiteren Planungsprozess angemessen 
eingebunden. 
 
8.  Besonderheiten 
Bislang umfasst der Standort die Flurstücke 1393; 1397 und 101/1. 
Der Ankauf des Flurstücks 101/21 befindet sich in Vorbereitung. (VIII-DS-00063 "Ankauf 
eines Grundstücks in Mockau zur Erweiterung eines geplanten Schulstandortes) 
Der Kaufpreis sowie die anfallenden Nebenkosten sind für das Haushaltsjahr 2024 im PSP-
Element „Grunderwerb OE 51“ (7.0001861.700) eingeplant. Ziel ist es, den Kaufvertrag 
X
X
X
X
10 von 11 in Zusammenstellung
11/11 
 
vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrats zur Ankaufsvorlage noch in diesem Jahr zu 
beurkunden, spätestens jedoch im Januar 2025. Die Grundbucheintragung erfolgt 
unmittelbar im Anschluss. Der Abschluss des Planungsvertrags ist im Projektablauf ab 
August 2025 geplant. 
 
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Für die erforderlichen Komplexmodernisierungen der Carl-von-Linné-Schule, der 
Lindenhofschule, der 33. sowie der 35. Schule steht kein Auslagerungsobjekt zur Verfügung.  
 
 
 
Anlage/n 
1 VIII-DS-00336_nichtöffentliche Anlage 1_Gesamtkosten (nichtöffentlich) 
 
2 VIII-DS-00336_nichtöffentliche Anlage 2 - Nutzungskosten (nichtöffentlich) 
 
 
11 von 11 in Zusammenstellung