Sachstandsbericht Kita-Baumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-01369
Datum: 2020-08-05
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/6
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VII-Ifo-01369 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
 
Betreff: 
Sachstandsbericht Kita-Baumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Information zur Kenntnis 
DB OBM - Vorabstimmung    
SBB Mitte   Information zur Kenntnis 
SBB Nordost   Information zur Kenntnis 
SBB Ost   Information zur Kenntnis 
SBB Südost   Information zur Kenntnis 
SBB Süd   Information zur Kenntnis 
SBB Südwest   Information zur Kenntnis 
SBB West   Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West   Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest   Information zur Kenntnis 
SBB Nord   Information zur Kenntnis 
Jugendhilfeausschuss   Information zur Kenntnis 
FA Jugend und Schule   Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  16.09.2020 Information zur Kenntnis 
 
 
Die Information wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Stadt Leipzig 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
In Umsetzung des Beschlusses VI-A-02003 Mittelfristige Investitionsprogramme erfolgt die 
Information zum Sachstand der Kita-Baumaßnahmen, die regelmäßig dem 
Jugendhilfeausschuss vorgelegt wird. Zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen erfolgt 
bereits quartalsweise ein Sachstandsbericht.  
  

2/6
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
3/6
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele:  
  
 trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Entfällt 
 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Nicht erforderlich. 
 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht erforderlich. 
 
  
4/6
III.  Strategische Ziele 
 
Nicht erforderlich. 
 
 
IV. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
Mit Beschluss zum Antrag VI-A-02003 Mittelfristige Investitionsprogramme in der 
Ratsversammlung vom 20.04.2016 ist der Stadtrat über den Stand der Umsetzung der 
einzelnen Mittelfristprogramme bis zum 30.06. in den geraden Jahren (Jahr der HH-
Planung) zu informieren. In Beantwortung der Anfrage VII-F-00924 zur Umsetzung 
dieses Beschlusses wurde eine Informationsvorlage zum Sachstand der Kita-
Baumaßnahmen für die Ratsversammlung 08.07.2020 angekündigt. 
 
 
2. Ausführliche Darstellung der Information 
 
Es wird kein separates Mittelfristprogramm im Kita- und Schulbereich geführt. Für die 
Priorisierung und Einordnung von Maßnahmen in den jeweiligen Haushaltjahren liegen 
allerdings differenzierte Bedarfsplanungen zugrunde, die durch den Stadtrat 
beschlossen wurden und somit die Grundlage der Verwaltungsarbeit darstellen. Zudem 
werden in den Ausschuss- und Ratsversammlungen regelmäßig Bearbeitungsstände 
berichtet. 
  
Im Rahmen der Haushaltsplanung, die auch die Planung des mittelfristigen 
Investitionsprogramms beinhaltet, erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit den 
erforderlichen Bauinvestitionen im Schul- und Kitabereich. Der Prozess für die kommenden 
Haushaltsjahre 2021 und 2022 einschließlich Mittelfristplanung für die Jahre 2023/2024/2025 
begann bereits im September 2019 und dauert weiter an. 
 
2.1  Schulen 
 
Bei der Haushaltsplanung bildet der Schulentwicklungsplan - Fortschreibung 2019 (SEP), 
beschlossen in der Ratsversammlung am 27.06.2019, die Grundlage für die Planung und 
Priorisierung baulicher Maßnahmen im Schulbereich. Aus dem SEP wird der Bedarf für 
Kapazitätserweiterungen abgleitet, die durch den Ausbau bestehender Einrichtungen oder den 
Neubau von Schulgebäuden realisiert werden.   
  
Der Stadtrat wird regelmäßig in Form von Sachstandsberichten zur Umsetzung der 
Schulbaumaßnahmen informiert. Der Sachstandsbericht enthält u. a. die Anlage 5 
(Terminübersicht), mit der detailliert die geplanten baulichen Maßnahmen der nächsten Jahre 
aufgezeigt werden.  
  
Der 13. Sachstandsbericht (VII-Ifo-01016) wurde der Ratsversammlung am 17.06.2020 zur 
Kenntnis gegeben.   
 
2.2  Kindertagesstätten 
 
Der Haushaltsplanung liegt das langfristige Kita-Entwicklungskonzept zugrunde, welches 
intern laufend fortgeschrieben wird. Es werden aktuelle Veränderungen im Bestand an 
Kindertagesstätten aufgenommen und neue Erkenntnisse der Bevölkerungsentwicklung sowie 
der Bedarfsquoten berücksichtigt. Die Fortschreibung des Konzeptes wird dem Stadtrat in 
2020 vorgelegt. In Folge des wachsenden Bedarfes an Betreuungsplätzen in 
Kindertagesstätten, lag der Schwerpunkt in den vergangenen Jahren v. a. in der Umsetzung 
des durch den Stadtrat in 2017 beschlossenen Investitionsprogramms "Leipzig Kitas", mit dem 
5/6
die Schaffung von 12 neuen Kindertagesstätten im gesamten Stadtgebiet auf den Weg 
gebracht wurde. In der laufenden Haushaltsplanung verschiebt sich der Fokus auf die 
Kapazitätssicherung in Form von Teil- und Komplexsanierungen sowie Ersatzneubauten. 
Analog dem Schulbereich setzt dies zwingend objektnahe Auslagerungskapazitäten voraus, 
die teilweise schon geschaffen wurden bzw. sich derzeit in Planung/Realisierung befinden. Da 
die zeitliche Einordnung der Sanierungsmaßnahmen-/Ersatzbaumaßnahmen aufeinander 
aufbauen und an verschiedenste Rahmenbedingungen geknüpft sind (z.B. die 
termingerechten Fertigstellungen des Interims, räumliche Abhängigkeiten, der Umgang mit 
unterschiedlichen Trägern sowie unvorhersehbare Havarien), unterliegt die Terminierung 
einem gewissen Restrisiko und erfordert ein hohes Maß an Flexibilität. 
 
Die Vorlage für das aktuelle langfristige Entwicklungskonzept Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege bis 2030 befindet sich derzeit in der Erarbeitung. Gegenwärtig werden die 
Maßnahmen des Mittelfristprogramms sowie der Handreichung resp. Sammelvorlage auf der 
Basis einer internen Fortschreibung der Bedarfsentwicklung (Bedarfsquote, wohnhafte Kinder, 
Entwicklung vorhandener Kapazitäten, Sanierungsbedarf / Bauzustandsanalyse) untersetzt. 
Basierend auf dem Konzept werden Kita-Standorte identifiziert und in Abhängigkeit der 
Verfügbarkeit von Grundstücken, finanzieller und personeller Ressourcen sowie einer 
ausgewogenen Trägerstruktur im Einzugsgebiet Art und Umfang der Realisierung festgelegt.  
 
Da Neubaumaßnahmen sowie Investitionen im Bestand sowohl durch die Stadt Leipzig selbst 
als auch durch freie Träger und Investoren umgesetzt werden, stellt sich die 
Finanzierungsstruktur sehr heterogen dar. Die Realisierung von Maßnahmen kann dabei auf 
zwei Formen der Beschlussfassung zurückgeführt werden. Zum einen wird die Refinanzierung 
von Maßnahmen freier Träger und Investoren über die Sammelvorlage Kita-Investitionen 
legitimiert. Zum anderen dienen das langfristige Entwicklungskonzept und die jeweiligen 
Planungs- und Baubeschlüsse als Grundlage für Investitionen an kommunalen 
Liegenschaften.   
 
In der Sammelvorlage Kita-Investitionen (aktuell 2. Änderung der Sammelvorlage Kita-
Investitionen und Folgekosten 2019/2020 ff. [VI-DS-06076-DS-03] im Verfahren) werden die 
Maßnahmenkosten der freien Träger und Investoren (Mietkosten für das Gebäude) aufgeführt 
und durch die Ratsversammlung bestätigt. Nach Beschlussfassung bestätigt die Stadt Leipzig 
die Kostenübernahme gegenüber dem freien Träger.1   
 
2.2.1  Handreichung  
 
Die Handreichung "Kita-Bauprogramm nach Jahren" stellt die Baumaßnahmen von Investoren 
und freien Träger dar, welche der Bedarfsdeckung dienen. Diese Liste wurde in den letzten 
Jahren um kommunale Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Kapazität erweitert, denen 
ein Planungsbeschluss zugrunde liegt oder in Vorbereitung ist. Die Handreichung wird 
quartalsweise fortgeschrieben und im Jugendhilfeausschuss bekannt gemacht. In der Tabelle 
sind unter anderem geplante Termine zu Baubeginn und Fertigstellung enthalten. 
Terminänderungen werden jeweils nachvollziehbar und transparent angegeben. Neue 
Maßnahmen werden in die Handreichung aufgenommen, wenn ein Kapazitätsbedarf durch 
eine konkrete Einrichtung mit hinreichendem Kenntnisstand gedeckt werden kann.  
  
Der "Sachstand Kita-Baumaßnahmen" (Stand: 18.06.2020) wird mit dieser 
Informationsvorlage dem Stadtrat zur Kenntnis gegeben.  
 
 
 
 
1 Die monatliche Mietbelastung aus den zu schließenden Mietverträgen zwischen den Investoren und 
den freien Trägern werden als Sachkosten im Rahmen der monatlichen Abschlagszahlung finanziert. 
Baut der freie Träger selbst, werden ihm die Ersatzmietbelastungen in Form von Abschreibung, 
Zinsen, Erbbaupacht, Erhaltungsaufwand für Gebäude und Freifläche werden den freien Trägern als 
Sachkosten im Rahmen der monatlichen Abschlagszahlung finanziert. Stehen die Investitions- und 
Folgekosten noch nicht abschließen fest, wird ein finanzieller Rahmen beschlossen.  
6/6
2.2.2 Mittelfristiges Investitionsprogramm im Kitabau 
 
Das als Anlage 2 beigefügte mittelfristige Investitionsprogramm im Kitabau stellt alle 
kommunalen Maßnahmen dar, die aus Sicht der Kapazitätserweiterung aber auch aus 
baufachlicher Notwendigkeit zur Kapazitätssicherung geplant sind. Dabei ist die aktuelle 
Beschlusslage unerheblich.  
 
Einige kommunale Maßnahmen finden sich sowohl in der Handreichung als auch im 
mittelfristigen Investitionsprogramm wieder. Diese Schnittmenge begründet sich mit der 
bereits erwähnten Erweiterung der Handreichung um kommunale Maßnahmen mit 
Kapazitätszuwachs.  
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 – Sachstand Kita-Baumaßnahmen (Stand: 18.06.2020) 
Anlage 2 – Mittelfristiges Investitionsprogramm 
 
 
 
 
Stadt Leipzig
Dezernat V
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Kita-Bauprogramm nach Jahren
Stand 18.06.2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T
ges KK KG Hort ges KK KG Hort
7 - Altwest 73-Leutzsch67 Rietschelstr. 52 FRÖBEL Leipzig gGmbH / FRÖBEL Leipzig gGmbH Erweiterung 140 42 98 80 30 50 BG erteilt Juli 18 Juli 18 Dezember 19 BE zum 02.01.2020 erteilt
3 - Südost 31-Stötteritz198 Holzhäuser Str. 50 ("L-Kitas") DRK Stadt Leipzig e.V. / Stadt Leipzig Neubau 185 45 140 185 45 140 BG erteilt Dezember 18 Dezember 18 Dezember 19 BE zum 06.01.2020 erteilt
3 - Südost 32-Probstheida196 Bockstr. 6 ("L-Kitas") Volkssolidarität Stadtverband Leipzig / Stadt Leipzig Neubau 120 30 90 120 30 90 BG erteilt Dezember 18 Januar 19 Januar 20 BE zum 23.01.2020 erteilt 
3 - Südost 32-Probstheida205 Bockstr. 8 ("L-Kitas") Fröbel e.V. / Stadt Leipzig Neubau 120 30 90 120 30 90 BG erteilt Dezember 18 Januar 19 Januar 20 BE zum 13.02.2020 erteilt 
2 - Ost 22-Anger-Crottendorf176 Friedrich-Dittes-Str. 9 SEB / SEB Umbau 180 60 120 120 120 BG erteilt Januar 19 Januar 19 April 20 BE zum 29.04.2020 erteilt
745 207 538 0 625 135 490 0
9 - Nord 91-Gohlis-Mitte214 Wilhelm-Sammet-Str. 33-39 Herbie e.V. / CG Group Neubau 90 30 60 90 30 60 BG erteilt Januar 19 Januar 19 Juni 20
7 - Alt-West 71-Altlindenau194 Paul-Küstner-Str. ("L-Kitas") Stadt Leipzig / Stadt Leipzig Neubau 105 30 75 105 30 75 BG erteilt Oktober 19 Oktober 19 Juli 20
1 - Nordost 10-Schönefeld-Abtnaundorf204 Zeumerstr.5 Fröbel e.V. / Stadt Leipzig Ersatzneubau 165 45 120 35 11 24 BG erteilt März 19 März 19 August 20
7 -Altwest 74-Böhlitz-Ehrenberg167 Buchenerstr.  (Flurstück 415, 416/2) Volkssolidarität  LL MTL e.V. / dto. Ersatzneubau 174 44 130 76 20 56 BG erteilt März 19 März 19 August 20
1 - Nordost 10-Schönefeld-Abtnaundorf182 Stöckelstr.29/ 37 Johanniter Unfallhilfe e.V. /GIB Immobilien Neubau 190 55 135 190 55 135 BG erteilt August 18 September 18 September 20
0 - Mitte 03-Zentrum-Süd125 Nonnenmühlgasse 20 Caritas / Kirchenlehn Propstei, St. Elisabeth - Krankenhaus 
Leipzig Neubau 139 39 100 139 39 100 BG erteilt Oktober 17 Oktober 17 Oktober 20
0 - Mitte 04-Zentrum-West209 G.-Mahler-Str. 21 Stadt Leipzig  / Stadt Leipzig Erweiterung 90 60 30 30 30 BG in Arbeit September 20 November 20
Abstimmungen im 
Genehmigungsverfahren 
erforderlich
Juli 20 September 20
6 - West 61-Grünau-Ost200 Gärtnerstr. 179 ("L-Kitas") Herbie e.V. Leipzig / Stadt Leipzig Neubau 165 45 120 165 45 120 BG erteilt Oktober 19 November 19 Dezember 20
3 - Südost 31-Stötteritz197 Ludolf-Colditz-Str. 3 ("L-Kitas") Stadt Leipzig / Stadt Leipzig Neubau 240 60 180 240 60 180 BG erteilt Juni 19 August 19 Oktober 20
9 - Nord 92-Gohlis-Nord175 Bremer Str. 17 BBW / LESG Ersatzneubau 180 45 135 94 23 71 BG erteilt April 19 Juni 19 Dezember 20 Verzögerungen im Bauablauf
Oktober 20
9 - Nord 94-Seehausen168 Seehausener  Allee ("L-Kitas") Volkssolidarität LL MTL e.V./ Stadt Leipzig Neubau 165 30 85 50 165 30 85 50 BG erteilt Januar 20 Februar 20 Dezember 20
2020 1.703 483 1.170 50 1.329 343 936 50
9 - Nord 93-Eutritzsch190 Delitzscher Str. 226 ("L-Kitas") IB / Stadt Leipzig Neubau 120 30 90 120 30 90 BG erteilt September 20 Juni 21
4 - Süd 03-Zentrum-Süd202 Bernhard-Göring-Str. 17 Volkssolidarität Stadt Lpz. / LWB (betreutes Wohnen und 
Kita) Neubau 100 35 65 100 35 65 BG erteilt Februar 19 Februar 19 Juni 21
3 - Südost 30-Reudnitz-Thonberg213 Holsteinstr.46 Johanniter Unfallhilfe/Leipziger Kinderstiftung Umbau/ 
Nutzgsänderg. 180 60 120 180 60 120 BG erteilt Oktober 19 November 19 Juni 21
2 - Ost 21-Volkmarsdorf181 Marcusgasse  I und II 7 Johanniter Unfallhilfe e.V. / Malios Neubau 300 120 180 128 60 68 BG in Arbeit Mai 20 Mai 20 Juli 21
1 - Nordost 12-Mockau-Süd183 Berthastr.13-19 Freie Waldorfschule / Freie Waldorfschule Neubau 221 221 41 41 BG erteilt Februar 19 Mai 19 September 21 fehlender Fördermittelbescheid
September 20
5 - Südwest 50-Schleußig155 Holbeinstr. 58 Stadt Leipzig / Stadt Leipzig Neubau 200 60 140 200 60 140 BG in Arbeit November 20 Dezember 21
3 - Südost 35-Holzhausen234 Russenstraße 196 Rumänisch-Orthodoxe Kirchgmeinde / dto. Neubau 105 30 75 105 30 75 BG in Arbeit September 20 September 21
6 - West 64-Lausen Grünau238 Liliensteinstraße 1c Stadt Leipzig / Stadt Leipzig Neubau 165 45 120 0 0 0 BG erteilt Juni 20 Juni 20 Oktober 21 Auslagerungsobjekt
2 - Ost 27-Engelsdorf227 An der Bahn Zwergenland e.V./ Zwergenlandfreunde e.V. Neubau 50 30 20 50 30 20 BG in Arbeit November 20 Dezember 21
noch kein Antrag n.n. n.n.
0 - Mitte 03-Zentrum-Süd171 Ferdinand-Rhode-Str. 17 Stadt Leipzig / Stadt Leipzig Sanierung 130 34 96 0 0 0 BG erteilt Mai 20 Mai 20 Dezember 21  
0 - Mitte 03-Zentrum-Süd239 Ferdinand-Rhode-Str. 17a Stadt Leipzig / Stadt Leipzig Sanierung 130 34 96 0 0 0 BG erteilt Mai 20 Mai 20 Dezember 21 Auslagerungsobjekt
2021 1.701 478 1.002 221 924 305 578 41
1 - Nordost 14-Thekla185 Cleudnerstr. 38/ Erla-Siedlung Herbie e.V. / MPE GmbH Neubau 165 51 114 165 51 114 BG in Arbeit September 20 Februar 22
9 - Nord 92-Gohlis-Nord186 Landsberger Straße 120-126 Zwergenland gGmbH / LWB (Wohn- u. Kitakomplex ) Neubau 165 45 120 165 45 120 BG erteilt Mai 20 Februar 22 GU Ausschreibung war 
erfolgreich
n.n. n.n.
0 - Mitte 02-Zentrum-Südost76 Bayrischer Bahnhof/ Dösner Weg Stadt Leipzig / BBH Neubau 165 45 120 165 45 120 noch kein Antrag Oktober 20 März 22
9 - Nord 91 - Gohlis-Mitte217 Benedixstr. 9-11 SEB / SEB Neubau 165 45 120 165 45 120 noch kein Antrag März 21 März 22
7 - Altwest 71-Altlindenau228 Prießnitzstraße Freier Kindergarten e.V./ Freier Kindergarten Leipzig e.V. Neubau 51 51 51 51 noch kein Antrag März 21 März 22
n.n. n.n.
0 - Mitte 06 Zentrum Nordwest224 Trufanowstraße Outlaw gGmbH/ Outlaw Stiftung Neubau 80 24 56 80 24 56 noch kein Antrag März 21 März 22
2 - Ost 26-Mölkau164 Zweinaundorferstr. 167 DRK Leipzig Land e.V. / DRK Leipzig Land e.V. Umbau             100 30 70 100 30 70 noch kein Antrag Februar 21 Mai 22
7 - Altwest 70-Lindenau233 Kindstraße Känguru gGmbH/ Noppi Immobilien GmbH (betreutes 
Wohnen und Kita) Neubau 60 18 42 60 18 42 noch kein Antrag Oktober 20 Juni 22
2020 in Betrieb genommen
geplanter 
Baubeginn
erfolgter 
BaubeginnStadtbezirk lfd. Nr. Einrichtung Träger / Investor
Or
tst
eil Kategorie
Voraussichtliche 
Fertigstellung
Gesamtplätze davon geplante neue Plätze Stand Bau - 
genehmigung 
Seite 1
Stadt Leipzig
Dezernat V
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Kita-Bauprogramm nach Jahren
Stand 18.06.2020
1
2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T
ges KK KG Hort ges KK KG Hort
geplanter 
Baubeginn
erfolgter 
BaubeginnStadtbezirk lfd. Nr. Einrichtung Träger / Investor
Or
tst
eil Kategorie
Voraussichtliche 
Fertigstellung
Gesamtplätze davon geplante neue Plätze Stand Bau - 
genehmigung 
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
3 - Südost 33-Meusdorf219 Parkstadt Dösen BBW gGmbH / Instone Real Development GmbH Neubau 120 40 80 120 40 80 noch kein Antrag Februar 21 Juli 22
0 - Mitte 02-Zentrum-Südost177 Linnéstr. 12 Humanitas gGmbH Ersatzneubau 165 45 120 99 30 69 noch kein Antrag April 21 Juli 22
0 - Mitte 02-Zentrum-Südost206 Tarostr. 7 Stadt Leipzig / Stadt Leipzig Neubau 105 24 81 105 24 81 BG in Arbeit Januar 21 Juli 22
6 - West 60-Schönau145 Hafenstraße Mütterzentrum e.V. / LWB  (Wohn- u. Kitakomplex ) Neubau 144 40 104 144 40 104 BG in Arbeit Oktober 20 November 22 Verzögerungen i.R.d. 
Baugenehmigung
Juli 20 September 21
4 - Süd 41-Connewitz215 Meusdorfer Str./ Hammerstr. Ev.-Luth.Kirchgemeinde Leipzig-Connewitz-Lößnig/ dto. Erweiterung 115 30 85 50 30 20 noch kein Antrag September 21 September 22
2 - Ost 20-Neustadt-Neuschönefeld216 Kuchengartenstr.  (Flurstück 96) Känguru gGmbH / RTLL Objekt GmbHC.KG (betreutes 
Wohnen, Hospiz und Kita) Neubau 120 40 80 120 40 80 BG in Arbeit September 20 Dezember 22 Verzögerung i.R.d. 
Baugehmigung
Juni 20 September 22
2 - Ost 22-Anger-Crottendorf229 Krönerstraße 45 Volkssolidarität Stadtverband Leipzig e.V./ Stadt Leipzig Ersatzneubau 165 45 120 30 3 27 noch kein Antrag März 21 September 22
3 - Südost 30-Reudnitz-Thonberg154 Gerichtsweg/ Reichpietschstraße Stadt Leipzig / Stadt Leipzig Neubau 185 45 140 185 45 140 noch kein Antrag August 21 Februar 23
9 - Nord 93-Eutritzsch238 An der Querbreite Stadt Leipzig/ LESG Neubau 145 45 100 145 45 100 noch kein Antrag Februar 22 Februar 23
7 - Altwest 72-Neulindenau226 Lützner Straße Straßenkindergarten Leipzig e.V./ Löweninvest GmbH 
(betreutes Wohnen und Kita) Neubau 81 30 51 81 30 51 BG in Arbeit September 20 Juni 23
4 - Süd 44 - Dölitz Dösen90 Bornaische Straße 182c Stadt Leipzig/ Stadt Leipzig Erweiterung 210 45 165 10 10 noch kein Antrag September 22 August 23
6 - West 62 - Grünau-Mitte 220 Potschkaustraße 50 Stadt Leipzig / Stadt Leipzig Umbau/ 
Nutzgsänderg. 165 45 120 165 45 120 noch kein Antrag Oktober 21 August 23
4 - Süd 41-Connewitz166 Windscheidstr. 45 SOS Kinderdorf Zwickau / dto. (Wohngruppen und Kita) Neubau 125 30 95 125 30 95 noch kein Antrag Juni 21 September 23 Reduzierung Plätze wg. 
fehlender Freifläche
165 45 120 165 45 120
9-  Nord 90 236 Poetenweg 24 Stadt Leipzig / Stadt Leipzig Ersatzneubau 105 30 75 105 30 75 noch kein Antrag Mai 22 Februar 24
6 - West 64 - Lausen-Grünau208 Kändlerstr. 11-13 Stadt Leipzig / Stadt Leipzig Ersatzneubau 165 45 120 37 13 24 noch kein Antrag September 22 Juli 24
5 -Südwest 53-Großzschocher230 Arthur-Nagel-Straße Stadt Leipzig / Stadt Leipzig Neubau 165 45 120 165 45 120 noch kein Antrag September 23 Mai 25
3 - Südost 35-Holzhausen232 Wiesenblumenweg Kinderland 2000/ Stadt Leipzig Neubau 120 40 80 120 40 80 noch kein Antrag Februar 23 Juli 24
N.N./ Stadt Leipzig
3 - Südost 30-Reudnitz-Thonberg235 Gerichtsweg/ Perthesstraße Malteser / Rodro GmbH  Co Grundbesitz KG Neubau 105 30 75 105 30 75 noch kein Antrag September 22 Dezember 25
n.n. n.n.
5 - Südwest 52-Kleinzschocherohne B-Plan Gut Kleinzschocher 318 / 
Bauernwinkel N.N./ LWB Neubau 165 45 120 165 45 120 n.n. n.n.
0 - Mitte 03-Zentrum-Süd218 Shakespearestr./ A.-Hoffmann-Str. Verein zur Unterstützung berufstätiger und 
alleinerziehender Eltern e.V. / dto. Neubau 80 80 80 80 noch kein Antrag n.n. n.n.
8-Nordwest 82-Lützschena Stameln237 B-Plan Alte Brauerei N.N. / Hildebrand & Partner Neubau 120 40 80 120 40 80 noch kein Antrag n.n. n.n.
2 - Ost 29-Althen-Kleinpösna84 Althener Anger 8 DRK Stadtverband Leipzig e.V. / dto. Erweiterung 48 12 36 29 9 20 noch kein Antrag n.n. n.n.
1 - Nordost 11-Schönefeld-Ost207 Schulzeweg 11/13 Kindervereinigung e.V. / Stadt Leipzig Sanierung/ 
Erweiterung 155 65 90 30 30 noch kein Antrag n.n. n.n.
4 - Süd 43-Lößnig223 Zwickauer Straße ASB / ASB Neubau 120 40 80 120 40 80 noch kein Antrag n.n. n.n.
0 - Mitte 04-Zentrum-West143 Schreberstr. 8 -12 forum thomanum e.V. / dto. Neubau 75 20 55 75 20 55 noch kein Antrag n.n. n.n.
4 - Süd 40-Südvorstadt146 Bayrischer Bahnhof/Kohlenstr. LeiSa / BUWOG Neubau 165 45 120 165 45 120 noch kein Antrag n.n. n.n.
8 - Nordwest 81-Wahren201 Jungmannstr. Diakonisches Werk Innere Mission Leipzig e.V./ WBG 
Kontakt eG Neubau 120 40 80 120 40 80 noch kein Antrag n.n. n.n.
0 - Mitte 01-Zentrum-Ost172 Rosa-Luxemburg-Str. N.N. / Instone Real Development GmbH Neubau 165 45 120 165 45 120 noch kein Antrag n.n. n.n.
0 - Mitte 02-Zentrum-Südost157 Linnéstr. 12 Humanitas gGmbH Sanierung/ 
Erweiterung 110 35 75 110 35 75 noch kein Antrag n.n. n.n.
2 - Ost 27-Engelsdorf142 Hugo-Aurig-Straße N.N./ Stabernack Holding GmbH Neubau 120 40 80 120 40 80 noch kein Antrag n.n. n.n.
6 - West 65-Grünau-Nord100 Jupiter Str.37 DRK Akademischer KV Lpz e.V. /dto Erweiterung 207 45 162 40 15 25 n.n. n.n.
3 - Südost 32-Probstheida153 Trendelenburgstraße 22 Diakonisches Werk Innere Mission Leipzig e.V./ WBG 
Kontakt eG Neubau 120 40 80 120 40 80 noch kein Antrag n.n. n.n.
9 - Nord 90-Gohlis-Süd187 Heinrothstr. N.N. / LWB Neubau 120 40 80 120 40 80 noch kein Antrag n.n. n.n.
1 - Nordost 13-Mockau-Nord189 Samuel-Lampel-Str. (Flurstück 108) Diakonie/ WBG Kontakt Neubau 120 40 80 120 40 80 noch kein Antrag n.n. n.n.
0 - Mitte 06-Zentrum-Nordohne Freiladebahnhof Eutritzsch N.N. / N.N. Neubau 185 60 125 185 60 125 n.n. n.n.
0 - Mitte 06-Zentrum-Nordohne Freiladebahnhof Eutritzsch N.N. / N.N. Neubau 145 45 100 145 45 100 n.n. n.n.
2022 - N.N. 5.796 1.649 4.147 0 4.891 1.447 3.444 0
2020 - N.N. 9.200 2.610 6.319 271 7.144 2.095 4.958 91
Legende in Betrieb genommene Kitas
Jahresscheiben geplante, nicht fertig gestellte Plätze
neu aufgenommene Maßnahmen 
Veränderungen zum Vormonat 
Seite 2
Einrichtungsart
Einrichtung Maßnahme Straße bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Folgejahre Gesamtkosten Fördermittel Eigenanteil 
Kita Kita Ferdinand-Rhode-Straße 17 Innere Sanierung Ferdinand-Rhode-Straße 17
3.950.000 € 1.400.000 € 2.550.000 €
Kita Kita Tarostraße 7-9
Kapazitätserweiterung 
Kapazitätserweiterung durch separaten 
Neubau (Kap. 105) Tarostraße 7-9
3.709.500 € 1.223.282 € 2.486.218 €
Kita Holbeinstraße 58 neu Neubau, Kap. 200 Holbeinstraße 58
6.021.800 € 2.500.000 € 3.521.800 €
Kita Kita Auslagerungsobjekt
Liliensteinstraße 1c Neubau, Kap. 165 Liliensteinstraße 1c
5.080.400 € 2.062.500 € 3.017.900 €
Kita Kita Arthur-Nagel-Straße Neubau, Kap. 165 Arthur-Nagel-Straße 5
6.162.000 € 2.307.218 € 3.854.782 €
Kita Kita Krönerstraße 43 Ersatzneubau, Kap. 165 Krönerstraße 43
5.150.000 € 2.062.500 € 3.087.500 €
Kita Kita Friedrichshafener Straße 147 Ersatzneubau, Kap. 235 Friedrichshafener Straße 147
6.740.000 € 1.787.500 € 4.952.500 €
Kita Kita Potschkaustraße 50 Reaktivierung / Sanierung, Kap. 185 Potschkaustraße 50
4.297.000 € 4.297.000 €
Kita Kita Gerichtsweg / Reichpietschstraße Neubau, Kap. 185 Gerichtsweg (o. HNr.)
5.575.000 € 2.312.500 € 3.262.500 €
Kita Kändlerstraße 11-13 Ersatzneubau, Kap. 165 Kändlerstraße 11-13
6.989.000 € 6.989.000 €
Kita Kita Poetenweg Ersatzneubau, Kap. 105  Poetenweg 24
3.995.500 € 1.312.500 € 2.683.000 €
Kita Kita Mothesstraße 
Kutscherhaus
Komplexsanierung Kita Mothesstraße inkl. 
Kutscherhaus, Kapazitäts-erweiterung 
durch Anbau auf 182 Plätze
Mothesstraße 2
6.265.000 € 6.265.000 €
Kita Kita Tarostraße 7-9 Innere Sanierung Tarostraße 7-9
3.997.000 € 3.997.000 €
Kita Kita Goldsternstraße 21 Ersatzneubau, Kap. 200 Goldsternstraße 21
7.165.000 € 7.165.000 €
Kita Kita Hohe Straße 19-20 Ersatzneubau für Kita und Hort Hohe Straße 19
6.800.000 € 6.800.000 €
Kita Seipelweg 16a/b Teilmodernisierung / Sanierung Freifläche Seipelweg 16a/b
753.000 € 753.000 €
Kita Wiesenstraße 20
Mütterzentrum Erneuerung KiFaZ / Mütterzentrum Wiesenstraße 20
1.200.000 € 342.000 € 858.000 €
Kita Kita Hannoversche Straße Ersatzneubau Hannoversche Straße 50-52
5.750.000 € 5.750.000 €
Kita Haydnstraße 18-20 Ersatzneubau Haydnstraße 18-20
3.500.000 € 3.500.000 €
Investitionsprojekt Planungs- und Bauzeit Kosten 
 Investmaßnahmen im kommunalen Kitabau nach Jahresscheiben 2021 - 2025
1 von 2
Einrichtungsart
Einrichtung Maßnahme Straße bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Folgejahre Gesamtkosten Fördermittel Eigenanteil 
Investitionsprojekt Planungs- und Bauzeit Kosten 
 Investmaßnahmen im kommunalen Kitabau nach Jahresscheiben 2021 - 2025
Kita Kita Nordstraße 43 Ersatzneubau Nordstraße 43
6.800.000 € 6.800.000 €
Kita Kita Wiesenblumenweg Neubau, Kap. 120 Wiesenblumenweg (o. HNr.)
4.440.000 € 4.440.000 €
Kita Kita Koehlerstraße 7
Neubau zusätzlicher Neubau, Kap. 120 Koehlerstraße 7
2.530.000 € 2.530.000 €
Kita Kita Bornaische Str. 182c Sanierung Altbau, Erweiterung um 10 
Plätze Bornaische Str. 182c
1.900.000 € 1.900.000 €
Kita Kita Louis-Fürnberg-Str. 21 Innere Sanierung Louis-Fürnberg-Str. 21
2.000.000 € 2.000.000 €
Kita Kita Brandiser Str. 20 Ersatzneubau, Kap. 75 Brandiser Str. 20
3.000.000 € 3.000.000 €
Kita Kita Breisgaustraße 21 Innere Sanierung Breisgaustr. 21
1.500.000 € 1.500.000 €
Kita Kita Dahlienstraße 75 Komplexsanierung Dahlienstr. 75
2.906.000 € 2.906.000 €
Kita Kita/OFT Kurt-Tucholsky-Straße 1 Innere Sanierung Kurt-Tucholsky-Straße 10-12
3.800.000 € 3.800.000 €
Kita Kita Weißdornstraße Ersatzneubau Weißdornstraße
7.000.000 € 7.000.000 €
Kita Kita Koehlerstraße Villa Komplexsanierung Villa Koehlerstraße
3.200.000 € 3.200.000 €
Kita Kita Kantatenweg Komplexsanierung Kantatenweg
7.800.000 € 7.800.000 €
Kita Mobiles Raumsystem für Temporäre 
Auslagerung
Mobiles Raumsystem für Temporäre 
Auslagerung /Kap 120 Mobiles Raumsystem
3.500.000 € 3.500.000 €
Kita Kita Neptunweg 29 Ersatzneubau /Kap.165 Neptunweg 29
6.971.000 € 6.971.000 €
Kita Kita Schulzeweg 11-13 Ersatzneubau Schulzeweg 11-13 
6.500.000 € 6.500.000 €
Kita Kita Poserstraße Komplexsanierung Poserstraße
6.500.000 € 6.500.000 €
Kita Kita Böhlitz-Ehrenberg
Kita Böhlitz-Ehrenberg, Ersatzneubau 
Auenstr. und Kantor-Andrä-Str. /Kap. 
165
Auenstraße 10 und Kantor-
Andrä-Straße 16
7.000.000 € 7.000.000 €
2 von 2