1. Änderung zum Baubeschluss Oberschule Uhlandstraße 28, Herrichtung Bestandsgebäude zum Umzug Schule Georg-Schwarz-Straße unter Berücksichtigung Raumprogramm Oberschule
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-08642-DS-01
Datum: 2026-06-23
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/9 
 
 
Verwaltungsausschuss 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-08642-DS-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
Stammbaum: 
 
VII-DS-08642 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
 
VII-DS-08642-DS-01 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
 
VII-DS-08642-DS-01-DS-01 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Oberschule Uhlandstraße 28, 
Herrichtung Bestandsgebäude zum Umzug Schule Georg-Schwarz-
Straße unter Berücksichtigung Raumprogramm Oberschule 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
SBB Alt-West 26.08.2026 Information zur Kenntnis 
Verwaltungsausschuss 19.08.2026 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“ Zukunftsorientierte Kitas, Schul- und Bildungsangebote und Lebenslanges Lernen 
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug Alt-West 
  
 
Beschlussvorschlag 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss Oberschule Uhlandstraße 28, „Herrichtung 
Bestandsgebäude zum Umzug Schule Georg-Schwarz-Straße unter Berücksichtigung 
Raumprogramm Oberschule“ wird bestätigt. 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 3.068.300 € um 953.200 € auf 
4.021.500 €. Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 953.200 €. 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme im PSP-Element „Oberschule Uhlandstraße 28“ 
(7.0001483.700) erhöhen sich von 2.668.500 € um 953.200 € auf 3.621.700 € und sind 
wie folgt vorgesehen: 
bis HHJ 2025:     800.042 € 
HHJ 2026:       1.907.158 € 
HHJ 2027:          858.200 € 
HHJ 2028:            56.300 € 
Die Auszahlungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2027/2028 durch das 
Fachamt eingeplant. 
4. Für das Haushaltjahr 2026 sind nachfolgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen: 
kassenwirksam 2027 in Höhe von 806.300 € 
kassenwirksam 2028 in Höhe von 56.300 € 
5. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung und den Umzugskosten in Höhe von 
399.800 € sind/waren wie folgt veranschlagt:  
1 von 11 in Zusammenstellung
2/9 
 
2025:   30.000 € „Schule am Adler“ (1.100.21.5.1.01.06) 
2027: 369.800 € „Neue OS G.-Schwarz-Str 113“ (1.100.21.5.1.01.25) 
Die konsumtiven Aufwendungen werden durch das Fachamt im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2027/2028 angemeldet. 
6. Die entsprechend Anlage 1 im Haushaltsjahr 2027 anteilig anfallenden Folgekosten i.H.v. 
22.441 € sowie ab dem Haushaltsjahr 2028 anfallenden Folgekosten i.H.v. 53.858 € 
werden innerhalb der Eckwertvorgaben des Fachamtes gedeckt. 
 
Räumlicher Bezug 
04177 Leipzig, Alt-West, Lindenau, Ligis-ID 002603 g 001-Schule 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
☐ rechtliche 
Vorschriften 
☐ Stadtratsbeschluss  
 
☒ Verwaltungshandeln 
VII-DS-08642 vom 06.12.2023 
 
☐ Sonstiges:  
 
Mit Beschluss Verwaltungsausschuss vom 06.12.2023 wurden die finanziellen Mittel zur 
Umsetzung der Baumaßnahme Oberschule Uhlandstraße 28 bewilligt. Die Ermittlung der 
Baukosten erfolgte auf Grundlage der Kostenberechnung vom 27.03.2023 (siehe Punkt 4.1 
Beschlussvorlage VII-DS-08642).  
Die Mehrkosten entstanden vornehmlich während der Bauausführung. Es wurden 
brandschutztechnische Mängel am Bestandsbau im Rahmen der externen 
brandschutztechnischen Bauüberwachung festgestellt, diese müssen vor 
Wiederinbetriebnahme der Schule abgestellt werden. Es entstehen Mehrkosten aus 
Planungsfortschreibung und durch notwendige Leistungsergänzungen in der Bauausführung.  
Vorliegende Vergabegewinne können die entstandenen Mehrkosten nicht kompensieren. 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d.  
Task-Force Schulhausbau statt.  
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
Es handelt sich nicht um eine eilbedürftige Vorlage. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
  
2 von 11 in Zusammenstellung
3/9 
 
III.  Strategische Ziele  
 
IV.  Sachverhalt  
 
1. Anlass  
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse  
Baubeschluss VII-DS-08642 des 
Verwaltungsausschuss vom 06.12.2023 
 
1.2 Planungs- und Bautenstand 
Die Umbaumaßnahmen für die 
zukünftige Nutzung als Oberschule 
begann planmäßig in 07/2025. 
 
2. Erläuterung wesentlicher 
Punkte der Mehrkosten  
Die Erläuterungen zu den Mehrkosten 
befinden sich in der Tab. 4.2. 
 
Im Zuge der Bauausführung der geplanten Umbaumaßnahmen wurden nach Öffnung von 
Bauteilen im Bestand fehlerhafte bzw. fehlerhaft eingebaute Brandschutzabschottungen 
vorgefunden. Diese brandschutztechnischen Mängel am Bestandsbau wurden im Rahmen 
der externen brandschutztechnischen Bauüberwachung durch einen Prüfingenieur für 
Brandschutz während der Bauausführung festgestellt. Die Prüfberichte zu den 
Baustellenbegehungen gingen im Dezember 2025 sowie im Januar 2026 ein.  
Die in den Prüfberichten dokumentierten Mängel der Abschottungen im Bereich von 
Leitungsdurchführungen durch Decken und Wände müssen vor Wiederinbetriebnahme der 
Schule zwingend abgestellt werden. Die Bauteile sind fachgerecht und raumabschließend 
auszuführen. Die dazu erforderlichen Leistungen stellen eine erhebliche Erweiterung des 
Ausführungs- und Planungsumfangs dar. 
Mit dem Sachverständigen für Brandschutz wurden die Prüfberichte ausgewertet und 
verschiedene Lösungsvorschläge im Rahmen von Planungsberatungen betrachtet. Um die 
Kosten für die erforderlichen Abschottungen zu minimieren, wurde in Abstimmung mit dem 
Amt für Schule die Anzahl der Fachkabinette exakt an den Bedarf der Oberschule 
angepasst. Nicht benötigte Leitungen werden zurückgebaut. 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont  
 gem. Baubeschluss VII-DS-08642 
vom 06.12.2023 
Nach Änderung erwartet 
Baubeginn 07/2025 07/2025 
Fertigstellung 07/2026 07/2027 
Nutzungsbeginn 08/2026 08/2027 
 
Die Schule Friesenstraße wird zum Schuljahr 2026/27 die geplanten drei Eingangsklassen 
bilden. Aufgrund der Verzögerung durch die notwendigen Brandschutzmaßnahmen wird für 
das Schuljahr 2026/27 eine Interimslösung in der Grundschule Böhlitz-Ehrenberg 
eingerichtet. Die dortige Unterbringung der Schule ist auf das Schuljahr 2026/27 begrenzt. 
  
3 von 11 in Zusammenstellung
4/9 
 
4. Finanzielle Auswirkungen  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge                         
 Aufwendungen 2025 
2027       30.000 
369.800 
1.100.21.5.1.01.06 
1.100.21.5.1.01.25 
Finanzhaushalt Einzahlungen                         
 Auszahlungen 
Bis 2025 
2026 
2027 
2028 
      
800.042 
1.907.158 
858.200 
56.300 
7.0001483.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? ☐ nein ☒ wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten 
Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand 
(ohne Abschreibungen) 
2027 
Ab 2028f  22.441 
53.858 1.100.21.5.1.01.25 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  ☒ nein ☐ wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
  
4 von 11 in Zusammenstellung
5/9 
 
4.1 Kosten nach Kostengruppen 
Kostenermittlungsstufe  nach DIN 276 vom  
Kostenberechnung  27.03. 2023  
Kosten gem. BB VII-DS-08642 vom 06.12.2023
zusätzliche KostenGesamtkosten aktuell
100Grundstück - - -
200Herrichten und Erschließung 1.000 1.000-            -
300Bauwerk - Baukonstruktionen 697.200 412.000 1.109.200
400Bauwerk - Technische Anlagen 766.100 470.200 1.236.300
500Außenanlagen 41.200 1.480-            39.720
600Ausstattung und Kunstwerke 744.600 52.160-          692.440davon investiv 344.800 52.160-            292.640davon konsumtiv 399.800 - 399.800
700Baunebenkosten 616.900 326.940 943.8402.867.0001.154.500 4.021.500
davon Kunst am Bau - - -
201.300 201.300-        -3.068.300 953.200 4.021.500
Gesamt DIN 276:
Gesamt: 
Veränderung durch                                               Indizierung
Kostengruppe
 
Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung i.H.v. 339.800 € und die Transportkosten 
i.H.v. 30.000 € sind in 2027 im PSP-Element „Neue OS G.-Schwarz-Str. 113“ 
(1.100.21.5.1.01.25) vorgesehen. 
Die im BB VII-DS-08642 vom 06.12.2023 berücksichtigten Aufwendungen für den Umzug 
der OS am Adler i.H.v. 30.000 € sind 2025 verausgabt wurden. 
 
  
5 von 11 in Zusammenstellung
6/9 
 
4.2 Begründung der Zusatzkosten 
Bezeichnung KostengruppeAuflistung der hauptsächlichen Maßnahmen100Grundstück 0 0 0200Herrichten und Erschließen 1.000-1.0000300Bauwerk- Baukonstruktionen 697.200300Los Nr. 301 - Baustelleneinrichtungzus. Kosten aus verlängerter Bauzeit (Vorhaltung)45.205300Los Nr. 302 - Schutzmaßnahmenzus. Kosten aus Vergabe, Vorhaltung und Mengenmehrung68.211300Los Nr. 303 - 308zus. Kosten aus Mengenmehrung  (*Begründung unter Tabelle 4.2) 257.768
300Los Nr. 306, 309 u. 310 Minderkosten durch Vergabegewinne und entfallene Leistungen (Baukonstruktive Einbauten, Fliesenarbeiten u. Baureinigung) -39.462300Los Nr. 311 - BodenbelagMehrkosten aus der Vergabe 3.706300Los Nr. 312 - Metallbauzus. Kosten wegen notwendiger Ertüchtigung Treppengeländer 74.092300Kleinaufträgezus. Kosten für Bauteilöffnungen (Gutachten)2.480300 Zwischensumme Mehrkosten 412.0001.109.200400Bauwerk- Technische Anlagen 766.100
400Los Nr. 401 - Sanitär/Kälte u. 402 Mess-, Steuer- und RegeltechnikZus. Kosten für die Erneuerung aller Steigleitungen (*Begründung unter Tabelle 4.2)318.081Los Nr. 403 - Stark- und SchwachstromanlagenZus. Kosten für Erneuerung Hausalarmanlage (*Begründung unter Tabelle 4.2) 51.618Los Nr. 404 - Baustromeinrichtungzus. Kosten aus verlängerter Bauzeit (Vorhaltung)24.502400Los Nr. 451- W-LAN und Telefon zus. Kosten aus Preissteigerung76.000400 Zwischensumme Mehrkosten 470.2001.236.300500Außenanlagen 41.200500Los Nr. 501 - Befestigte Flächen Minderkosten durch Vergabegewinne-1.480500 Zwischensumme Mehrkosten -1.48039.720600Ausstattung und Kunstwerke744.600davon investiv 344.800 292.640davon konsumtiv 399.800 399.800600Los Nr. 601a/b- FUR Minderkosten durch Vergabegewinne-52.160600Zwischensumme Mehrkosten -52.160692.440700Baunebenkosten 616.900700 Baunebenkostenzus. Kosten für Architekten- und Ingenieurleistungen und allgemeine Baunebenkosten durch Bauzeitverlängerung326.940700 Zwischensumme Mehrkosten 326.940943.840Rundung200-700Gesamt - DIN 276 2.867.0001.154.5004.021.500
Indizierung 201.300-201.3003.068.300953.2004.021.500
Zusätzliche Kosten und geplante LV lt. KB [EUR]
DIN 276 Gesamtkosten neu [EUR]
Gesamtkosten inkl. Veränderung durch Indizierung 
KG Begründung DIN-Kosten (in EUR) gem. BB VII-DS-08642 v. 06.12.2023
Die zusätzlichen Kosten nach DIN 276 betragen insgesamt 1.154.500 €. Nach Abzug des im 
Baubeschluss bereits berücksichtigten Baupreisindex i.H.v. 201.300 € betragen die 
Mehrkosten für die gesamte Baumaßnahme 953.200 €. 
 
*Los 303 – 308: 
Los Nr. 303 Rohbau: Abbruch Trockenbau, Rohbau: 71.050 € 
Los Nr. 304 Trockenbau: Herstellung Verkleidung von Steigleitungen, 
Brandschutzertüchtigungen an Bestandsdecken, Einzug von Unterhangdecken: 157.524 € 
Los Nr. 305 Dacharbeiten: zus. Kosten für Schindeln und Ladekran: 1.083 € 
Los Nr. 307 Malerarbeiten: zusätzliche Malerarbeiten für Decken und Wände: 24.331 € 
6 von 11 in Zusammenstellung
7/9 
 
Los Nr. 308 Arbeiten an Türen: zusätzliche BS-Türen: 3.780  
 
*Los 401- Zus. Kosten für die Erneuerung aller Steigleitungen wegen Korrosion 
(Schmutzwasser) und nicht anschlussfähigen Kunststoffleitungen (Trinkwasser), 
brandschutztechnische Ertüchtigung durch Ergänzung fehlender oder fehlerhafter 
Abschottungen der Leitungsdurchführungen im Gebäude 
 
*Los 403 - Zus. Kosten für Erneuerung Hausalarmanlage mit Anbindung einer 
Sprachalarmierung, neue Schuluhrenanlage, Mehrkosten für brandschutztechnische 
Abschottungen im Gebäude 
 
4.3 Fördermittel 
Die Maßnahme ist nicht förderfähig. 
 
4.4 Übersicht Kosten und Haushaltseinordnung 
 
4.4.1  Haushaltseinordnung 
PSP-Element „Oberschule Uhlandstraße 28“ (7.0001483.700) 
 
       800.042        567.458     1.244.700          56.300                  -       2.668.500 
                 -                    -            95.000        801.900          56.300        953.200 
         30.000                  -                    -          369.800                  -          399.800 
       830.042        567.458     1.339.700     1.228.000          56.300     4.021.500 
                 -                    -                    -                    -                    -                    -   
                 -                    -                    -                    -                    -                    -   
                 -                    -                    -                    -                    -                    -   
       830.042        567.458     1.244.700        426.100                  -       3.068.300 
       830.042        567.458     1.339.700     1.228.000          56.300     4.021.500 
2026 2027 2028  Gesamt  
         95.000                  -            95.000 
2026 2027 2028  Gesamt 
                 -                    -                    -   
       806.300          56.300        862.600 
       806.300          56.300        862.600 
2026 2027 2028  Gesamt 
       806.300          56.300        862.600 Neubau OS Kolmstr. 7.0001957 
Deckung des Mehrbedarfs VE 2026
Verpflichtungsermächtigungen
veranschlagte VE 2026
Veränderung VE 2026
Summe VE 2026 neu 
Bezeichnung  Projektdefiniton 
Deckung des Mehrbedarfs
Bezeichnung  Projektdefiniton 
GS Miltitz, KomplexS 7.0001791 
Eigenmittel neu
 Gesamt 
veranschlagte Auszahlungen 
Veränderung Auszahlungen
konsumtive Aufwendungen*
 IST Vorjahre  Übertrag aus 2025 2026 2027 2028
Summe AZ neu
veranschlagte Einzahlungen 
Veränderung Einzahlungen
Summe EZ neu
Veranschlagte Eigenmittel
*“Schule am Adler (OS)“ (1.100.21.5.1.01.06) Umzugskosten und „Neue OS G.-Schwarz-Str. 113 (ehem. 57.)“ 
(1.100.21.5.1.01.25) Ausstattung und Umzug 
 
 
7 von 11 in Zusammenstellung
8/9 
 
4.4.2  Deckungsquellen und Begründung 
Die Mehrauszahlungen 2026 wurden über die Inanspruchnahme der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für das Haushaltsjahr 2026 im PSP-
Element „Oberschule Uhlandstraße 28“ (7.0001483.700) i.H.v. 95.000 € entsprechend der 
Wertgrenzenregelungen der Dienstanweisung für Budgetbildung und Bewirtschaftung bereits 
bestätigt. Die Deckung erfolgte aus dem PSP-Element 7.0001791.700 „GS Miltitz, 
KomplexS“. Die Deckung konnte erfolgen da das Interim in 2025 verspätetet fertiggestellt 
wurde und sich entsprechend der Bauablauf und die Abfinanzierung der Hauptmaßnahme 
verzögert. 
 
Ein Mehrbedarf an zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 56.300 € im 
Haushaltsjahr 2026 für das Haushaltsjahr 2027 im PSP-Element „Oberschule Uhlandstraße 
28“ (7.0001483.700) wurde bereits über die Inanspruchnahme der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 3 SächsKomHVO gemäß der Wertgrenzenregelungen der 
Dienstanweisung für Budgetbildung und Bewirtschaftung aus dem PSP-Element „Neubau 
OS Kolmstr.“ (7.0001957.700) gedeckt. 
 
Weitere Auszahlungen an zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 750.000 € im 
Haushaltsjahr 2026 für das Haushaltsjahr 2027 sowie i.H.v. 56.300 € im Haushaltjahr 2026 
kassenwirksam für 2028 sind im PSP-Element „Oberschule Uhlandstraße 28“ 
(7.0001483.700) bereitzustellen. Die Deckung erfolgt über die Inanspruchnahme der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 3 SächsKomHVO aus dem PSP-Element 
„Neubau OS Kolmstr.“ (7.0001957.700). 
Die Deckung aus dieser Maßnahme ist möglich, da sie vorläufig gestoppt wurde. 
 
4.5  Nutzungskosten im Hochbau gem. DIN 18960 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2028  
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
1.500 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
52.358 
Summe für das volle Jahr: 
53.858  
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich in 08/2027 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten 
für das Jahr der Inbetriebnahme betragen 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
625 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
21.816 
Summe anteilig: 
22.441  
8 von 11 in Zusammenstellung
9/9 
 
Steuerrechtliche Prüfung  
 
X nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung  
Eine Veränderung der Klimawirkung der Baumaßnahme ist nicht zu erwarten. Es wird auf 
den Baubeschluss VII-DS-08642 verwiesen. 
 
6. Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
7.  Bürgerbeteiligung  
  bereits erfolgt   geplant x  nicht nötig 
 
8.  Besonderheiten   
Keine 
 
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Die Schule Georg-Schwarz-Straße soll in den Sommerferien vor dem Beginn des 
Schuljahres 2027/2028 vom Standort Georg-Schwarz-Straße 113, 04179 Leipzig dauerhaft 
an den Schulstandort in der Uhlandstraße 28, 04177 Leipzig ziehen. 
Bei Nichtbeschluss kann die für die Wiederinbetriebnahme erforderliche 
brandschutztechnische Ertüchtigung nicht umgesetzt werden. Der avisierte Nutzungsbeginn 
des Schulstandortes in der Uhlandstraße 28 mit Beginn des Schuljahres 2027/2028 ist damit 
gefährdet. 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
 
9 von 11 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1
gemäß DIN 18960
0 Oberschule
0 Nutzung
Uhlandstraße 04177 Leipzig Amt 65
Straße Nr. PLZ Ort
Umbau 0
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 11.05.2026
Nr. Kosten € / 
Jahr
Kosten € / 
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4253 1000
220 Sachkosten Hygiene 0 0 0 0 4241 9201
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 0 0 4255 2200
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 0 0 0 0 4241 9110
312 Versorgung Öl 0 0 0 0 4241 9140
313 Versorgung Gas 0 0 0 0 4241 9140
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 0 0 4241 9110
314 Versorgung Holzpellets 0 0 0 0 4241 9140
315 Versorgung Fernwärme 0 0 0 0 4241 9140
316 Versorgung Strom 0 0 0 0 4241 9130
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 0 0 0
310 Versorgung 0 0
321 Entsorgung Schmutzwasser 0 0 0 0 4241 9120
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 0 0 4241 9121
322 Entsorgung Müll 0 0 0 0 4241 9417
322 Entsorgung Abscheider 1.500 625 0 0 4241 9310
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 0 0 4241 9418
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 0 0 4241 9413
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 0 0 4241 9910
320 Entsorgung 1.500 625
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 0 0 0 0 4241 9410
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 0 0 0 0 4241 9161
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 0 0 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 0 0 0 0 4241 9162
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 0 0 0 0 4241 9412
339 Reinigung, Pflege G
Wäschereileistungen 0 0 0 0 4241 9411
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 0 0 0 0 4241 9191
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 0 0 4241 9192
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 0 0 4241 9300
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 0 0 4241 9164
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 0 0 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 0 0
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 0 0 0
341 Reinigung, Pflege A
Sand,Polytan,Tenne,etc. 0 0 0 0 4241 3100
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 0 0 4241 9416
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 0 0 4241 9419
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 0 0 0 0 4241 9221
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 0 0 4241 3100
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 0 0 0 0 4241 9223
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 0 0 0 0 4241 3100
349 Reinigung, Pflege A
Fassadenbegrünung 0 0 0 0 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0
Nutzungskostengruppe
Seite 1
10 von 11 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr
Kosten € / 
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 0 0 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 0 0 0 0 42112000
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 0 0 0 0 4241 9415
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 0 0 0 0 4211 2000
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 0 0
361 Dienste Kontrollen 0 0 0 0 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 0 0 4241 9291
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 0 0 4241 9420
369 Dienste Sonstiges 0 0 0 0 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 0 0 0
379 Einnahme 0 0 0 0 0 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 1.500 625
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 11.187 4.661 0 0 4211 1000
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 30.408 12.670 0 0 4211 2000
430 Instandsetzung Außenanlagen 494 206 0 0 4211 2000
440 Instandsetzung Ausstattung 10.269 4.279 0 0 4241 9225
400 Instandsetzungkosten 52.358 21.816
Gesamtsumme KG 200 bis KG 400 53.858 22.441
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.08.2027
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme:
KG 200 7
KG 300 5
KG 400 5
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten:
KG 200 0,58
KG 300 0,42
KG 400 0,42
Inspektion, Wartung
Seite 2
11 von 11 in Zusammenstellung