Planungsbeschluss Zweinaundorfer Straße 167– Ersatzneubau Kindertageseinrichtung
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07518
Datum: 2022-08-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/11
Ratsversammlung
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07518
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie
Betreff:
Planungsbeschluss Zweinaundorfer Straße 167– Ersatzneubau 
Kindertageseinrichtung
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Jugend, Schule und Demokratie Vorberatung
Jugendhilfeausschuss Vorberatung
FA Finanzen Vorberatung
FA Stadtentwicklung und Bau Vorberatung
OR Mölkau Anhörung
Ratsversammlung 12.10.2022 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
1. Der Planungsbeschluss für einen Ersatzneubau mit 100 Plätzen der 
Kindertageseinrichtung Zweinaundorfer Straße 167 wird gefasst. 
2. Die Planungs- und Steuerungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (bis 
Leistungsphase 4 HOAI) betragen 454.000 €.
3. Die Auszahlungen sind im PSP-Element „Kita Zweinaundorfer Straße, Ersatzneubau“ 
(7.0002314) wie folgt vorgesehen: 
2022 113.500 €
2023 340.500 €
4. Die Verpflichtungsermächtigung ist im PSP-Element „Kita Zweinaundorfer Straße, 
Ersatzneubau“ (7.0002314) wie folgt vorgesehen:
2022 kw 2023 345.000€
5. Mit der Projektsteuerung einschließlich Mittelbewirtschaftung und Übernahme der 
Auftraggeberfunktion sowie der Durchführung der notwendigen Auftragsvergaben bis 
zur Leistungsphase 4 wird die LESG beauftragt. 
Räumlicher Bezug
Stadt Leipzig, Ortsteil Mölkau
 
Zusammenfassung
 
Anlass der Vorlage:   
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln
 
1 von 12 in Zusammenstellung
2/11
  Sonstiges:
 
Derzeit stehen 138 Gebäude für Kindertageseinrichtungen im Eigentum der Stadt Leipzig. 96 
dieser Einrichtungen haben komplexen Sanierungsbedarf. Eine Sanierung ist im laufenden 
Betrieb nicht möglich; zwingend notwendig ist eine Auslagerung der jeweiligen Einrichtung 
während der Bauphase.
Die Sanierungsstrategie geht davon aus, dass insgesamt bis zu 13 Auslagerungsstandorte 
stadtweit zur Verfügung stehen müssen, um Sanierungen in mehreren Gebäuden 
gleichzeitig durchführen zu können und um eine standortnahe Auslagerung zu 
gewährleisten.
Für die notwendigen Auslagerungen der Sanierungsobjekte im Versorgungsraum Ost/Südost 
ist am Standort Zweinaundorfer Straße 167 ein Ersatzneubau geplant.
Für dieses Vorhaben wird der Planungsbeschluss und damit die Beauftragung der 
Leistungsphasen 1-4 nach HOAI bestätigt und die LESG mit der Projektsteuerung 
beauftragt.
 
2 von 12 in Zusammenstellung
3/11
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit 
aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2022
2023  113.500 €
340.500 € 7.0002314.700
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu 
erwarten
Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen     
    
Steuerrechtliche Prüfung   nein  wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
 
Auswirkungen auf den Stellenplan   X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
 
3 von 12 in Zusammenstellung
4/11
Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
 Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
 Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
 Nachhaltige Mobilität
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur
 Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
 Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
 Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
X Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
      
 Sonstige Ziele
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML)
 Trifft nicht zu     
 
4 von 12 in Zusammenstellung
5/11
Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich  ja  nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich  ja  nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement)
X Aussage nicht möglich  ja  nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz X ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 
5 Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
 X ja  nein (Begründung s. 
Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
 X wird vorgelegt mit: Baubeschluss
   
 
 
Sachverhalt
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
Nicht erforderlich.   
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
Nicht erforderlich.  
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
Nicht erforderlich.  
 
III.  Strategische Ziele 
Derzeit stehen 138 Gebäude für Kindertageseinrichtungen im Eigentum der Stadt Leipzig. 96 
dieser Einrichtungen haben komplexen Sanierungsbedarf. Eine Sanierung ist im laufenden 
Betrieb nicht möglich; zwingend notwendig ist eine Auslagerung der jeweiligen Einrichtung 
während der Bauphase.
Die Sanierungsstrategie geht davon aus, dass insgesamt bis zu 13 Auslagerungsstandorte 
stadtweit zur Verfügung stehen müssen, um Sanierungen in mehreren Gebäuden 
5 von 12 in Zusammenstellung
6/11
gleichzeitig durchführen zu können und um eine standortnahe Auslagerung zu 
gewährleisten.
Für die notwendigen Auslagerungen der Sanierungsobjekte im Versorgungsraum Ost soll am 
Standort Zweinaundorfer Straße 167 als Ersatzneubau ein entsprechendes Interimsobjekt 
betrieben werden.
Die geplante Maßnahme dient der Schaffung sozialer Stabilität im Ortsteil in Verbindung mit 
der Förderung der Chancengleichheit gemäß den Zielen der Integrierten Stadtentwicklung. 
Mit der Errichtung des Interims werden zukunftsorientierte Kindertageseinrichtungsangebote 
im Stadtgebiet ermöglicht, indem bestehe Einrichtung modernisiert und langfristig erhalten 
werden.   
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
Das eingeschossige Bestandsgebäude der Kindertagesstätte Zweinaundorfer Str. 167 wurde 
1967 in massiver Bauweise als Kindertageseinrichtung mit einer Grundfläche von ca. 850 m² 
errichtet. Der Baukörper befindet sich im Zentrum des 5.643 m² großen Grundstückes, 
Flurstück 102/5, Gemarkung Zweinaundorf. Die zwei Freiflächen mit Baumbestand befinden 
sich in nördlicher und südlicher Ausrichtung des Gebäudes. 
Im nördlichen Bereich des Flurstücks befindet sich eine Kegelbahn, deren Gebäude dem 
Amt für Sport zugeordnet ist und langfristig an den SV Mölkau 04 e.V. verpachtet wird. Diese 
Teilfläche ist weder durch einen Zaun abgegrenzt noch zur Freifläche des ehemaligen Kita-
Gebäudes abgesichert. Die Medienversorgung des Kegelbahngebäudes erfolgt über das o.g. 
Kita-Bestandsgebäude. Im Zuge der Baumaßnahmen ist eine Abgrenzung der Freiflächen 
sowie eine Medientrennung erforderlich. Die verfügbare Freifläche reduziert sich weiterhin 
durch die erforderliche Anordnung von Stellplätzen auf dem Grundstück sowie die benötigten 
Nebenflächen für Zufahrten, Anlieferung und ggf. erforderlichen Flächen für die Feuerwehr.
Das Kita-Gebäude wurde bis März 2019 durch den Träger DRK KV Leipzig-Land e.V. als 
Horteinrichtung mit 100 Plätzen genutzt. Seit dem Auszug steht das Gebäude leer.
Das Bestandsgebäude sollte als Kindertageseinrichtung mit einer Kapazität von 100 Plätzen 
(30/70 Kinder) weiterbetrieben werden. Auf Grund der bestehenden Lärmproblematik am 
o.g. Standort (Verkehrsbelastung der Zweinaundorfer Straße) wurde einer weiterführenden 
Nutzung als Kindertageseinrichtung durch das Gesundheitsamt nicht zugestimmt. 
Das Bestandsgebäude befindet sich in einem teilsanierten Zustand und weist Mängel im 
Bereich Brandschutz und Haustechnik auf.
Für die Umsetzung des Kita-Musterraumprogramms der Stadt Leipzig im Rahmen einer 
Sanierung des Kita-Bestandsgebäudes wäre auf Grund der vorhandenen Gebäudekubatur 
eine umfangreiche Erweiterung des Baukörpers und damit ein weiterer Flächenverbrauch 
erforderlich. Die vorhandene Dachkonstruktion aus Betonschalen bedingt einen hohen 
Wartungsaufwand. Energetische Sanierungen sowie die Anordnung von Gründächern und 
die Nutzung erneuerbarer Energien wären im Dachbereich aufgrund der vorhandenen 
Konstruktionen nicht bzw. nur mit hohem technischen Aufwand möglich.
Für eine betriebsfähige Kindertageseinrichtung ist eine Beseitigung der oben genannten 
Mängel hinsichtlich Brandschutz und Haustechnik einschließlich einer Erweiterung des 
Bestandsgebäudes sowie eine bauliche Lösung des Lärmproblems notwendig.
In Anbetracht des hohen Flächenverbrauchs bei einer Bestandssanierung in Verbindung mit 
den weiterhin benötigten Verkehrsflächen auf dem Grundstück und der damit stark 
reduzierten Freifläche wird der Abbruch des Bestandsgebäudes mit anschließendem 
Ersatzneubau geplant.
Mit dem Ersatzneubau der Kita Zweinaundorfer Straße 167 steht das dringend benötigte 
Auslagerungsobjekt für die geplanten Sanierungsmaßnahmen weiterer Kitas im 
Versorgungsraum Ost zur Verfügung, um damit langfristig den Platzbedarf zu decken und zu 
sichern.
6 von 12 in Zusammenstellung
7/11
Folgende Kindertageseinrichtungen sind laut Kitabaustrategie (VII-DS-07361) für eine 
Auslagerung im Interimsobjekt Zweinaundorfer Straße 167 geplant:
Kita Südblick 5, Komplexsanierung, ab 2025
Kita Hermann-Liebmann–Str. 99, Innere Sanierung, ab 2027
Kita Gabelsbergerstraße 28, Komplexsanierung, ab 2029
Kita Wiesenstraße 18, Komplexsanierung, ab 2031
Kita Engelsdorfer Straße 279, Innere Sanierung, ab 2033
Aufgrund der Konkretisierung der Zeitschienen wurden die Planungsbeginne abweichend zur 
Kitabaustrategie um ein Jahr verschoben. 
Durch die geplanten Baumaßnahmen wird ein Auslagerungsobjekt geschaffen, das zunächst 
zur Sanierung der o. g. Bestandskitas dient und nach Abschluss der geplanten Maßnahmen 
als neue Kita genutzt werden kann. Damit wird für den mittel– bzw. langfristigen Erhalt an 
Kitakapazitäten gesorgt.  
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
2.1 Planung
Die Grundlage für eine betriebsfähige Kita am Standort Zweinaundorfer Straße 167 ist eine 
bauliche Lösung der o. g. Lärmproblematik durch die Zweinaundorfer Straße.
Vorabstimmungen mit dem Stadtplanungsamt führten zu dem Ergebnis, dass eine 
entsprechend notwendige dreiseitige Schallschutzwand mit einer Höhe von mind. 7,00 m in 
diesem Bereich entlang der Zweinaundorfer Straße nicht vorgeprägt und gem. § 34 BauGB 
bauplanungsrechtlich nicht zulässig ist.
Ein barrierefreier zweigeschossiger Ersatzneubau soll nunmehr straßenbegleitend an der 
Zweinaundorfer Straße errichtet werden, um den notwendigen Lärmschutz für die 
Freispielfläche zu gewährleisten. Vor Beginn der Baumaßnahme erfolgt der Abriss des Kita-
Bestandsgebäudes. Grundlegend für die Planung der Kindertagesstätte sind die 
Baustandards der Stadt Leipzig für Kindertagesstätten in Anlehnung an das 
Musterraumprogramm für 100 Plätze, davon 70 Kindergarten- und 30 Krippenplätze. Die 
Grundrisse der Kita sollen funktional gestaltet werden, der Krippenbereich ist im 
Erdgeschoss mit direktem Zugang zur Freifläche unterzubringen. 
Die Freiflächen der Kindertageseinrichtung soll entsprechend der notwendigen 
Anforderungen einer Kita-Freispielfläche durch einen Stabmattenzaun von der o. g. 
Kegelbahn abgetrennt werden. 
Bei den baulichen Tätigkeiten werden die beschlossenen Maßnahmen des 
Sofortmaßnahmenprogramms zum Klimanotstand (Beschlussvorlage VI-A-07961-DS-10) im 
Rahmen der technischen Möglichkeiten berücksichtigt.
 
2.2 Aufgabenübertragung an die LESG
Das Vorhaben Ersatzneubau Kindertageseinrichtung Zweinaundorfer Straße 167 wird durch 
die städtische Tochtergesellschaft LESG (Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, 
Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH) als Projektsteuerer und Auftraggeber 
durchgeführt. 
Die LESG ist Teil des Konzernverbundes der Stadt Leipzig und kann damit Inhouse-
Geschäfte tätigen. Sie übernimmt die Gesamtkoordinierung des Projekts, einschließlich der 
Mittelbewirtschaftung und Auftragsvergabe und begleitet damit Wettbewerb, Ausschreibung, 
Organisation und Durchführung der Planung sowie die bauliche Umsetzung des 
Ersatzneubaus Zweinaundorfer Straße 167.
Nicht zuletzt durch die Realisierung der 12 „Leipzig Kitas“, der Kita Holbeinstraße sowie des 
7 von 12 in Zusammenstellung
8/11
Gebäudekomplexes „Kinderhaus Curiestraße“ besitzt die LESG umfangreiche Erfahrungen 
in der Projektsteuerung beim Bau von Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sporthallen. 
Auf die Vorlage VII-DS-06928 (Einsatz der LESG im Rahmen des Kitabau- und 
Schulhausbauprogramms), beschlossen in der Ratsversammlung am 19.05.2022, wird 
verwiesen.
Die Projektsteuerungskosten der LESG sind nach der AHO (Ausschuss der Verbände und 
Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung. e.V.) kalkuliert. Sie 
betragen anteilig bis zur LP 5 AHO für Projektvorbereitung/-planung und -leitung 386.000 € 
brutto.
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
Für Vergabe der Planungsleistungen Objektplanung der LP 1-4 HOAI wird ein VGV 
Verfahren mit Konzeptidee durchgeführt. Die bauliche Umsetzung erfolgt über die 
Einzelvergabe großer Lose. Auf dieser Basis ergibt sich folgende Zeitschiene:
 
Fassung Planungsbeschluss 10/2022
Abschluss VGV Verfahren 03/2023
Abschluss Planung LP 2 08/2023
Abschluss Planung LP 3 12/2023
Fassung Baubeschluss 04/2024
Baubeginn 08/2024
Baufertigstellung 11/2025
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
4.1 Investitionsaufwand
Die Planungs- und Steuerungskosten für die Leistungsphasen 1-4 HOAI, inkl. VGV-
Verfahren betragen 454.000 €.
KG-Nummer Kostengruppe Kosten
710 Bauherrenaufgaben* 124.000
720 Vorbereitung der Objektplanung 35.000
 730 Objektplanung 130.000
740 Fachplanung 155.000
790 Sonstige Baunebenkosten 10.000
700 Summe 454.000
     Angaben in € brutto
*Projektsteuerungshonorar der LESG anteilig bis zur LP 4 HOAI. 
8 von 12 in Zusammenstellung
9/11
 
Kostenermittlung Ersatzneubau Kita Zweinaundorfer Straße 167 
Kostenrahmen nach Din 276 Kosten in Euro brutto
KG Kostengruppe Gesamtkosten
100 Grundstück 0
200 Herrichten des Grundstücks 366.500
300 Bauwerk - Baukonstruktion 2.841.300
400 Bauwerk – Technische A 863.000
500 Außenanlagen 531.000
600 Ausstattung und Kunstwerke* 55.600
700 Baunebenkosten 1.206.000
Summe 5.863.400
*Angaben ohne Indizierung
 
Die Ermittlung des Kostenrahmens bezieht sich auf die Hochrechnung der zu bemessenden 
Flächenannahmen gemäß den Raumprogrammen sowie die Kostenkennwerte des BKI 2022 
Mitte. Die Kosten für Kunst am Bau werden entsprechend der Vorlage VII-DS-00232, Punkt 
3.1 der Richtlinie auf 55.563 € festgeschrieben. Die ermittelten Kosten enthalten sowohl 
Herstellungs- als auch Honorarkosten und werden zunächst der Kostengruppe 600 
vollständig zugeordnet Eine Präzisierung der Unterteilung in die entsprechenden KG erfolgt 
mit dem Baubeschluss. 
Auf Grund der geplanten Nutzung des Standortes Zweinaundorfer Straße als Interimsobjekt 
werden Mittel für eine Möbelausstattung in der Kostengruppe 600 nicht geplant. Die 
entsprechende Möblierung erfolgt durch die jeweilige ausgelagerte Kindertageseinrichtung. 
Diese Variante wird als wirtschaftlicher eingeschätzt anstatt einer Einlagerung der 
Möblierung während der Bauphase bzw. Neubeschaffung. 
Mit Erstellung des Baubeschlusses werden die oben aufgezeigten Baukosten auf Grundlage 
der Kostenberechnung aus der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) präzisiert.
 
4.2 Fördermittel
Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig. Gegenwärtig stehen noch keine Fördermittel in 
den bestehenden Förderprogrammen zur Verfügung. Sofern geeignete 
Fördermittelprogramme vorliegen, ist vorgesehen nach Fertigstellung der Leistungsphase 3 
im Jahr 2023 einen Fördermittelantrag für den Ersatzneubau stellen. 
 
4.3 Übersicht Kosten- und Haushaltseinordnung 
Die für die Planungsleistungen Leistungsphasen 1-4 notwendigen finanziellen Bedarfe 
betragen insgesamt 454.000€ und werden in den Jahren 2022-2024 benötigt und der LESG 
für die Projektsteuerung, die Durchführung des VGV Verfahrens und Planungswettbewerbes 
sowie die Beauftragung der Leistungen Dritter (Planung bis Leistungsphase 4) zur Verfügung 
gestellt.
Die derzeit angenommene Bau- und Finanzierungsplanung erstreckt sich auf die 
Jahresscheiben 2022 bis 2025 und stellt sich wie folgt dar:
PSP-Element "Kita ENB Zweinaundorfer Straße 167" (7.0002314):
9 von 12 in Zusammenstellung
10/11
Die für die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1-4 notwendigen finanziellen Bedarfe im 
Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 113.500 € werden im Rahmen der Inanspruchnahme der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. §20 SächsKomHVO aus dem PSP-Element „Kita 
Poetenweg“ (7.0001991) zur Verfügung gestellt.
 
Begründung Deckungsquelle: 
„Kita Poetenweg“ (7.0001991)
Aufgrund von Verzögerungen in der Planung werden die Mittel in 2022 nicht in voller Höhe 
benötigt.
 
Weiterhin ist vorgesehen für das Haushaltsjahr 2022 zur Auftragsbindung 
Verpflichtungsermächtigungen 2022 kassenwirksam 2023 in Höhe von 340.500 € aus dem 
PSP-Element „Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau“ (7.0002217) im Rahmen der 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. §20 SächsKomHVO zur 
Verfügung zu stellen.
 
Begründung Deckungsquelle: 
„Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau“ (7.0002217)
Die Verpflichtungsermächtigung 2022 kassenwirksam 2023 wird nicht in voller Höhe 
benötigt.
 
Der Einordnung liegt die gegenwärtige Kostenprognose zu Grunde, die eine Preisanpassung 
ab der Jahresscheibe 2024 in Höhe von 3 % kumulativ (gerundet) berücksichtigt. 
 
Indizierung Stand Kosteneinschätzung ab 2. Jahr mit 3% p.a.Bezeichnung 2022202320242025GesamtPlanung113.500340.500 454.000Bau 1.893.3003.516.0005.409.300Gesamt  (inkl. Rundung) 113.500340.5001.950.1003.730.2006.134.300
Deckung des MehrbedarfsBezeichnung 202220232024Gesamt Kita Poetenweg7.0001991 113.500 113.500Projektdefinition
202320242025Gesamt0 0340.500 340.500340.500 340.5003.730.2003.730.200VerpflichtungsermächtigungenVeränderung VE 2023 ***Veränderung VE 2024 ***Summe VE 2022 neu veranschlagte VE 2022 Veränderung VE 2022
Deckung des Mehrbedarfs VE Bezeichnung 2023Gesamt340.500340.500Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau 7.0002217 340.500340.500Haushaltsjahr 2022Projektdef.
10 von 12 in Zusammenstellung
11/11
4.4 Folgekosten
Die Folgekosten können erst in der Vorlage zum Baubeschluss aufgezeigt werden. 
Grundlage bildet die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung).
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
Mögliche Auswirkungen auf den Stellenplan können erst mit der Vorlage zum Baubeschluss 
benannt werden. Grundlage dafür bildet die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung). 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
  bereits erfolgt X  geplant   nicht nötig
 
Die Information soll in einer öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrat Mölkau erfolgen. Die 
Vertreter der freien Träger werden in den weiteren Planungsprozess kontinuierlich 
eingebunden, insbesondere bei der Planung der Grundriss- und Freiflächengestaltung sowie 
dem Farb- und Ausstattungskonzept.  
 
7. Besonderheiten  
Der Bedarf an Neu-/Ersatz-/Erweiterungsbauten sowie Sanierungen von Schulen, 
Sporthallen und Kindertageseinrichtungen ist weiterhin sehr groß und kann zurzeit durch das 
Amt für Gebäudemanagement nicht vollständig bewältigt werden. Um die zahlreichen 
Projekte sowohl in einem zeitlich vertretbarem als auch wirtschaftlichem Rahmen realisieren 
zu können, wird der LESG die Aufgabe der Projektsteuerung des Ersatzneubaus in 
Zweinaundorfer Straße 167 übertragen. 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
Bei Nichtbeschluss dieser Vorlage kann die Bereitstellung der mittel- und langfristig 
benötigten Kinderbetreuungskapazitäten im Versorgungsraum Leipzig-Ost nicht abgesichert 
werden, da der geplante Ersatzneubau gleichzeitig als Auslagerungsobjekt für andere Kitas 
im Versorgungsraum Ost dient, die sukzessive saniert werden sollen.
 
Anlage/n
1 VII-DS-07518_Lageplan (öffentlich)
11 von 12 in Zusammenstellung
Erstellt für Maßstab 1:750
Datenauszug
Erstellungsdatum 30.06.2022
Krehl, Marcel
Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung
erstellt durch:
´
0 8 m
12 von 12 in Zusammenstellung