15. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-02136
Datum: 2021-01-12
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/5
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VII-Ifo-02136 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Finanzen 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
Betreff: 
15. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen   Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie   Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis 
SBB Mitte   Information zur Kenntnis 
SBB Nordost   Information zur Kenntnis 
SBB Ost   Information zur Kenntnis 
SBB Südost   Information zur Kenntnis 
SBB Süd   Information zur Kenntnis 
SBB Südwest   Information zur Kenntnis 
SBB West   Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West   Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest   Information zur Kenntnis 
SBB Nord   Information zur Kenntnis 
gemeinsames Gremium SBB/OR    
Ratsversammlung  20.01.2021 Information zur Kenntnis 
 
 
Der 15. Sachstandsbericht (Stand: 31.12.2020) zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Stadtgebiet Leipzig 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat seit 
September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über 
die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des 
Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
 
  

2/5
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen X nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
3/5
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele:  
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht zutreffend 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Nicht zutreffend 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht zutreffend 
 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Nicht zutreffend 
 
 
4/5
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat 
seit September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich 
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des 
Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen und 
Investorenmodelle 
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
dargelegt. 
 
In der Anlage 1a werden die Investorenvorhaben mit dem aktuellen Sachstand dargestellt. 
Die Anlage ist nicht öffentlich. 
Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht zur 
Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 78/ 79 bzw. § 81 
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche bis zum neuen Stichtag 
(31.12.2020) vollzogen wurden. Des Weiteren erfolgt die Berichterstattung zu den 
gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 Absatz 3 SächsKomHVO im Bereich des 
Schul- und Kitabau entsprechend VI-DS-07152-NF-01. 
Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der Anlage 3 
der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der 
jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen 
abgebildet. 
Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen 
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss 
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.  
Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen 
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert. 
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (= 
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur 
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. Eine 
wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer 
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden 
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
 
Anlage 5a dient als Ergänzungsseite zur Anlage 5 und liefert nähere Angaben zur 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben.  
Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung 
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes 
(Stand 31.12.2020) entsprechend VI-HP-07211. 
5/5
 
Anlage 6a beinhaltet die Übersicht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-HP-07211 unter 
Berücksichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Sondertopf). 
 
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und 
Komplexsanierungen 
In Anlage 7 sind die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 ausgewählter 
Schulbauvorhaben (ohne Sporthallen) der letzten Jahre aufgelistet. Die Baukosten wurden 
mit dem Baupreisindex des 3. Quartals 2020 indiziert. Es ist festzustellen, dass der 
Baupreisindex gegenüber dem 2. Quartal gesunken ist. 
Von einer Darstellung von Neubauvorhaben vorab des Baubeschlusses wird abgesehen. 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
Nicht zutreffend 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
Nicht zutreffend 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Nicht zutreffend 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
Eine Bürgerbeteiligung ist nicht notwendig, da es sich um eine Informationsvorlage für den 
Stadtrat handelt. 
 
7. Besonderheiten  
keine 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
keine 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen 
Anlage 1a Sachstandsbericht Investorenvorhaben 
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebung / gegenseitige 
Deckungsfähigkeiten 
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen 
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten 
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht  
Anlage 5a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
Anlage 6  Berichterstattung VI-HP-07211 – Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6a Berichterstattung VI-HP-07211 – Sondertopf 2020 
Anlage 7  Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-02136 
 
Stand 31.12.2020  1/3 
 
1) Barnet-Licht-Platz 1 (Oberschule - mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-05899-NF-21) 
 
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe Wettbewerblicher Dialog 06/2018 bis 12/2018  
Planung und Ausführung ca. 12/2018 bis 07/2020 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 
Das Schulgebäude ist baulich fertig gestellt, am 30.06.2020 abgenommen und am 
31.08.2020 in Betrieb gegangen. Die Restarbeiten an den Außenanlagen wurden im 
Dezember fertig gestellt und abgenommen. Die Schlussrechnung dazu wird im Januar 
bezahlt. 
 
2) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF-
21) 
 
Planung ab LPH 5 durch Generalunternehmer 
Vergabe GU-Verhandlungsverfahren 11/2018 bis ca. 05 /2019 
Planung und Ausführung ca. 06/2019 bis 07/2021 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 (1. BA) bzw. 202 1/2022 (2. BA) 
Die Abnahme des ersten Bauabschnittes erfolgte am 17.08.2020 und ist zur Nutzung 
freigegeben. Die Freianlagen des ersten BA wurden am 10.12.2020 abgenommen 
Die Maßnahmen des 2. Bauabschnittes liegen aktuell im Plan. Die Fassadenarbeiten am 
Altbau und am Neubau werden im Januar fertig gestellt werden. Der Innenausbau läuft 
planmäßig. Ab Februar 2021 wird die BE des GÜ zurück gebaut um die Außenanlagen 
des 2. BA zu beginnen. Ab Januar 2021 beginnen die Stadtwerke mit dem Aufbau der 
PV-Anlage auf dem Dach. 
3) Heinrichstraße 36 A, Schraderhaus (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-     
05899-NF-21) 
 
Planung bis LPH 9 
Vergabe Vergabe Einzelgewerke/ Pakete 
Ausführung ca. 2020 bis 06/2023 
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025 
Die VgV-Verfahren zur Weiterführung der Planung ab LPH 5 sind abgeschlossen. 
Die Baugenehmigung wurde im IV. Quartal 2020 erteilt, parallel wird der Baubeschluss 
und die Ausführungsplanung erarbeitet. Das Vorhaben wird ab 2021 als 
Einzellosvergabe weitergeführt und in der Anlage 1 ab 2021 nicht mehr aufgeführt. 
 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-02136 
 
Stand 31.12.2020  2/3 
 
4a) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF- 
       21) 
 
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren mit Konzeptidee 01/2019 
bis 10/2019 
Planung und Ausführung Ca. 12/2019 bis 09/2021  
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022 
Der Auftrag an den Generalübernehmer wurde am 02.12.2019 erteilt. 
 
Der Terminverzug bei der Beauftragung konnte inzwischen vollständig aufgeholt werden. 
Der Rohbau und die Fassade des Schulgebäudes ist fertig, das Dach ist bis auf einige 
Restleistungen ebenfalls fertig gestellt. Für die Sporthalle ist der Rohbau und die 
Gebäudehülle fertig gestellt.  
Im Schulgebäude und in der Spothalle läuft der Innenausbau. Die Gestaltung der 
Außenanlagen läuft planmäßig. Bis zum Jahresende wurden bereits ca. 40 % fertig 
gestellt 
 
4b) Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium -  mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF- 
       21) 
 
Planung zunächst bis LPH 4 
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 (Konventionell o. 
GU) 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
ca. 11/2020 – 08/2021 Planung bis LPH 4 
ca. 09/2021 Beginn Ausführungsplanung oder 
Ausschreibungsbeginn GU-Leistung 
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025  
Die VgV-Verfahren für die Planung bis zur LPH 4 wurden abgeschlossen und mit der 
Planung begonnen. 
 
5) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Spitze (Gymnasium - mit 
Verweis auf  BP 5 von VI-DS-05899-NF-21) 
 
Planung zunächst bis LPH 4 
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 als GU-Verga be 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
ca. 03/2021 Planung bis LPH 3 
ca. 04/2021 Planung bis LPH 4 
Baugenehmigung frühestens 07/2021 
Durchführung GU-Vergabe ca. 05/2021 – 11/2021 
Durchführung Bau ca. 01/2022-01/2024 
Inbetriebnahme Schule 08/2023 
Sporthalle / Außenanlagen 01/2024 
Die ersten Untersuchungsergebnisse des Baugrunds weisen erschwerte 
Gründungverhältnisse aus und die durch das Grundstück verlaufende 
Hauptversorgungsleitung-Trinkwasser der KWL muss umverlegt werden. Die Vor- und 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-02136 
 
Stand 31.12.2020  3/3 
 
Entwurfsplanung ist derzeit um 3 Monate verzögert. Der Baubeschluss wird bis zum I. 
Quartal 2021 vorbereitet. 
 
 
 
ID 
TF 
Straße / Standort 
(sortiert) 
Projektbezeichnung Einrich- 
tungsart 
Projekt- 
definition 
(Empfänger) 
Buchungs- 
datum 
Antrags- 
art 
Betrag 
(in Euro) 
Bezeichnung der Deckungsquelle Projekt-definition 
(Sender) 
Beschlussgrundlage Beschluss- 
fassung 
(Datum) 
42 Dösner Weg 27 Umrüstung alte Neruda zu 
einer OS OS 7.0001941 07.02.2020 § 20     300.000   Kita Poetenw eg 22, Komplexsanierung 7.0001991 LG TF-SHB, Themenblatt, 
TOP 5.4 20.09.2019 
1 Max-Planck-Str. 1-3 GS Max-Planck-Str., 
Umbau zur GS GS 7.0001353 29.04.2020 § 20     107.500   A.-M.-Bach-S chule, Komplexsanierung 7.0001066 DB OBM, VII-DS-0067 5 28.01.2020 
646 Stahmelner Höhe 1 GS Stahmeln Brandschutz 
Stahmelner Höhe 1 GS 7.0002045 30.01.2020 § 20       95.000   H.-Mann-Sch ule (komplex) 7.0001935 LG TF-SHB, Themenblatt, 
TOP 5.2 24.01.2020 
278 Möckernsche Str. 
29 
Kita Herloßsohnstraße 
"Leipzig-Kita" / 
Möckernsche Straße 29 
Kita 7.0001815 07.02.2020 § 20         2.000   "Leipzig -Kita" Virchowstraße  7.0001814 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
270 Holzhäuser Str. 50 Kita Holzhäuserstr. "Leipzig- 
Kita" Kita 7.0001808 24.03.2020 § 20       15.000   "Leipzig- Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
276 Paul-Küstner-Str. 
2a 
Kita Paul-Küstner-Straße 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001813 24.03.2020 § 20       20.000   "Leipzig- Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
520 Liliensteinstr. 1a Kita Auslagerungsobjekt 
Liliensteinstraße 1 c Kita 7.0001960 20.01.2020 § 20     430.000   Vorplanung  von Kindertagesstätten 7.0000876 RV, VII-DS-00235 19. 11.2019 
7 Komarowstr. 2 66.Schule, Komarowstr. 
(energetisch) GS 7.0001088 08.04.2020 § 20     284.500   Schraderhaus /Heinrichstr., Herr. als Gym 7.0001953 LG TF-SHB, TO P 4.3 27.03.2020 
8 Komarowstr. 2 66. Schule, Komarowstr. 
(innen) GS 7.0001665 17.04.2020 § 20     472.000   1) Schraderhaus/ Heinrichstr., Herr. als Gym (465.500 EUR) 
2) P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan. (6.500 EUR) 
1) 7.0001953 
2) 7.0001059 LG TF-SHB, TOP 4.3 27.03.2020 
8 Komarowstr. 2 66. Schule, Komarowstr. 
(innen) GS 7.0001665 11.09.2020 § 20     270.000   GS MZG Volks gartenstr. 7.0002066 DB OBM, 31.08.2020 
632 Krönerstr. 43 Kita ErsatzNB Krönerstraße 
43 Kita 7.0002054 29.04.2020 § 20     400.000   
1) Kita freier Träger Breisgaustr. 21 (150.000 EUR 
2) Kinderheim Breisgaustr. 21 (150.000 EUR) 
3) Kita Poetenweg 22 (100.000 EUR) 
1) 7.0000919 
2) 7.0000989 
3) 7.0001991 
DB OBM, VII-DS-00736 28.01.2020 
269 Bockstr. 6 Kita Bockstraße I+II 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001806 27.01.2020 § 20         9.000   Kita N.N . "Leipzig-Kita" 7.0001809 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
276 Paul-Küstner-Str. 
2a 
Kita Paul-Küstner-Straße 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001813 27.01.2020 § 20       96.150   
1) Kita N.N. "Leipzig-Kita" (18.236,32 EUR) 
2) "Leipzig-Kita" Virchowstraße (70.210.37 EUR) 
3) "Leipzig-Kita" Kleiststraße (7.703,33 EUR) 
1) 7.0001809 
2) 7.0001814 
3) 7.0001816 
RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
276 Paul-Küstner-Str. 
2a 
Kita Paul-Küstner-Straße 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001813 11.05.2020 § 20       54.733   1) "Leipzig-Kita" Seehausener Allee (4.011,18 EUR) 
2) "Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str. (50.721,90 EUR) 
1) 7.0001804 
2) 7.0001807 
RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
269 Bockstr. 6 Kita Bockstraße I+II 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001806 27.01.2020 § 20         9.000   Kita N.N . "Leipzig-Kita" 7.0001809 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
272 Gärtnerstr. 179 Kita Gärtnerstraße 179 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001810 23.06.2020 § 20         4.500   "Leipzig -Kita" Holzhäuser Straße 7.0001808 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
277 Virchowstr.  93 Kita Virchowstraße "Leipzig- 
Kita" Kita 7.0001814 23.06.2020 § 20       13.500   "Leipzig- Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
278 Möckernsche Str. 
29 
Kita Herloßsohnstraße 
"Leipzig-Kita" / 
Möckernsche Straße 29 
Kita 7.0001815 07.02.2020 § 20         2.000   "Leipzig -Kita" Virchowstraße  7.0001814 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
315 Kleiststr. 58 Kita Kleiststraße 58 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001816 23.06.2020 § 20         3.500   "Leipzig -Kita" Holzhäuser Straße 7.0001808 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
342 Zeumerstr. 5 Kita Zeumerstraße 5 
Ersatzneubau Kita 7.0001802 18.05.2020 § 20     275.000   1) Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau (155.000 EUR) 
2) Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR  (120.000 EUR) 
1) 7.0001491 
2) 7.0001740 LG TF-SHB, TOP 5.1 08.05.2020 
378 Willi-Bredel-str. 15 W.-Ostwald-Schule, BS- 
Anpassungen GYM 7.0001965 15.07.2020 § 20       57.000   Campus Grü nau 94. Schule, energet.Sanier 7.0001673 DB OBM, VI-DS-06334-DS- 
02 30.06.2020 
211 Theodor-Neubauer- 
str. 18 Kita Th.-Neubauer-Str. 18 Kita 7.0001521 15.07.2020 § 2 0       63.400   Kita Brandschutzsanierungen 7.0001994 LG TF-SHB, TOP 5.1 26.06.2020 
374 Täubchenweg 26 Schraderhaus/Heinrichstr., 
Herr. als Gym GYM 7.0001953 17.08.2020 § 20     590.000   1) Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier (7.273,28 EUR) 
2) Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw. (582.726,72 EUR) 
1) 7.0001673 
2) 7.0001764 LG TF-SHB, TOP 6.2 10.07.2020 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 23.12.2020) 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerpla nmäßige Auszahlungen) 
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
Anlage 2
zu VII-Ifo-02136 
1/2 
ID 
TF 
Straße / Standort 
(sortiert) 
Projektbezeichnung Einrich- 
tungsart 
Projekt- 
definition 
(Empfänger) 
Buchungs- 
datum 
Antrags- 
art 
Betrag 
(in Euro) 
Bezeichnung der Deckungsquelle Projekt-definition 
(Sender) 
Beschlussgrundlage Beschluss- 
fassung 
(Datum) 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 23.12.2020) 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerpla nmäßige Auszahlungen) 
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
Anlage 2
zu VII-Ifo-02136 
65 An der Kotsche 39- 
41 
An der 
Kotsche,78.Sch.Martinsch.I 
nnereSa 
GS 7.0001666 11.09.2020 § 20     883.000   120. Schule Ersatzneub. mit Hort+3 Feld SH 7.0001734 DB OBM, 31.0 8.2020 
127 Miltitzer Weg 2 SZ Grünau NW Klinger H1 
(innen) GYM 7.0001661 11.09.2020 § 20     310.400   120. Schule  Ersatzneub. mit Hort+3 Feld SH 7.0001734 DB OBM, 31. 08.2020 
342 Zeumerstr. 5 Kita Zeumerstraße 5 
Ersatzneubau Kita 7.0001802 18.05.2020 § 20     275.000   1) Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau (155.000 EUR) 
2) Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR  (120.000 EUR) 
1) 7.0001491 
2) 7.0001740 LG TF-SHB, TOP 5.1 08.05.2020 
272 Gärtnerstr. 179 Kita Gärtnerstraße 179 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001810 23.06.2020 § 20         4.500   "Leipzig -Kita" Holzhäuser Straße 7.0001808 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
333 Seehausener Allee 
(o. HNr.) 
Kita Seehausener Allee 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001804 13.10.2020 §20       95.800   "Leipzig-K ita" Delitzscher Straße 7.0001811 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
646 Stahmelner Höhe 1 GS Stahmeln Brandschutz 
Stahmelner Höhe 1 GS 7.0002045 30.01.2020 § 20       95.000   H.-Mann-Sch ule (komplex) 7.0001935 LG TF-SHB, Themenblatt, 
TOP 5.2 24.01.2020 
102 Martinstr. 7 Ernst-Pinkert-Schule, NB 2- 
Feld SH 2.BA GS 7.0001735 16.12.2020 §20     143.350   "Leipzig-Kita " Delitzscher Straße 7.0001811 LG TF-SHB, Themenblatt 
TOP 5.2 27.11.2020 
92 Bernhard-Göring- 
Str. 107 
2-Feld-Sporthalle B.-Göring- 
Str. GS 7.0001749 16.12.2020 §20     380.000   "Leipzig-Kita " Delitzscher Straße 7.0001811 LG TF-SHB, Themenblatt 
TOP 5.5 27.11.2020 
211 Theodor-Neubauer- 
str. 18 Kita Th.-Neubauer-Str. 18 Kita 7.0001521 15.07.2020 § 2 0       63.400   Kita Brandschutzsanierungen 7.0001994 LG TF-SHB, TOP 5.1 26.06.2020 
128 Miltitzer Weg 3 SZ Grünau NW Inn. 
Sanierg. 94. Schule OS 7.0001663 16.12.2020 § 20     825.000   
77. Schule, Kapazitätserweiterung 
Flexibles Raumsystem, P.-Neruda-Schule 
Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier 
Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle 
BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz 
Kita-Auslagerungsobj. Helenenstr. 26 
"Leipzig-Kita" Delitzscher Straße 
KH Deiwitzweg 
7.0001354.700 
7.0001461.700 
7.0001673.700 
7.0001145.700 
7.0001098.700 
7.0001772.700 
7.0001811.700 
7.0002065.700 
DB OBM, Themenblatt OG 
16.11.202 TOP 7.2 17.11.2020 
48 Hainbuchenstr. 13 Reaktivierung 
Hainbuchenstr. OS 7.0001497 16.12.2020 §81     820.000   Neue GS+SH Gr ünau Uranusstraße 7.0001980 DB OBM, Themenblatt OG 
16.11.202 TOP 7.5 17.11.2020 
2/2 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-02136 
Grundschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 998 1021 1048 1075 1101 1126 1149 1173 1187 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 933 961 977 1001 1021 1125 1167 1191 1227 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald 2 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thierschstraße 5 31. Schule 8 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Uranusstraße 1 91. Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg 4 0 0 0 0 0 0 0
111/ 
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße 6 14 0 0 0
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutscher Holz 0 6 0 0 0 0 0 0 0
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule 0 0 -14 14 0 0
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- Straße 0 0 0 4 0 0 0 0
379 Döllingstraße 25 24. Schule 0 0 4 0 0 0 0 0 0
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf.  Areal 8-Investmodell) 16 0 0 0 0 0 0
250 Saalfelder Straße 29 46. Schule 0 0 4 0 0 0 0 0 0
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) 0 0 0 20 0 0 0 0
415 Heinrichstraße 43 Wilhelm-Busch-Schule (alt) A) 0 0 -8 0 0 0 0
1 Max-Plank-Straße 1-3 Schule 5 (neu) 0 0 16 0 0 0 0
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ID 
TF- 
SHB 
07.01.2021
10:48 Uhr 1/5
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-02136 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 2021/2022 20 22/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/202 8 2028/2029 2029/2030 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) 
0 0 0 16 0 0 0 0
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz 0 0 0 -2 0 0 0 0
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 20 0 0 0 0
95 Tauchaer Str. 188 Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0 0
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 8 0 0 0 0
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 2 0 0 0
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn 0 0 0 0 0 16 0 0 0
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) 0 0 0 0 0 12 0 0 0
305 Uranuisstraße / Saturnstraße Grundschule 0 0 0 0 12 0 0
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 12 0 0
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau 0 0 0 0 0 0 12 0 0
142 Eitingonstraße 5 Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 -12 0
670 Max-Liebermann-Straße / Knöflerstraße (o. HNr.) Neubau Grundschule 0 0 0 0 0 0 16 0
656 Standort offen Neue Grundschule im SB Mitte F) 12 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 20 0
Summe Kapazitäten = Ist 961 977 1001 1021 1125 1167 1191 1227 1227 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -37 -44 -47 -54 24 41 42 54 40 
Belegung 2020/21 (103%) 1) 104% 105% 105% 105% 98% 96% 96% 96% 97% 
07.01.2021
10:48 Uhr 2/5
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-02136 
Oberschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 540 554 571 586 603 620 634 653 671 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 481 499 532 562 562 619 673 691 709 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße -18 
0 0 0 0 0 0
97 Messe-Allee (o. HNr.) Schule Wiederitzsch 18 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße 18 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule 6 0 0 0 0 0 0
42 Dösner Weg 27 (eh. P.-Neruda-Schule) 0 15 0 0 0 0 0 0 0
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule B) 0 -15 0 15 0 0 0 0
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule 0 18 0 0 0 0 0 0
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule 24 0 0 0 0 0 0 0
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 3 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 0 12 0 0 0 0 0 0
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bh f. Areal 7) 0 0 0 30 0 0 0 0
158 Heinrichstraße 43 125. Schule 0 0 0 0 6 0 0 0 0
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule 0 0 0 0 6 0 0 0 0
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler  E) 0 0 0 12 0 0 0
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) 0 0 0 0 30 0 0 0
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule 0 0 12 0 0 0
679 Standort offen Oberschule Mockau 18 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ Leutzsch 0 0 0 0 0 0 0 18 0
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
Summe Kapazitäten = Ist 499 532 562 562 619 673 691 709 733 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -41 -22 -9 -24 16 53 57 56 62 
Belegung 2020/21 (109%) 2) 108% 104% 102% 104% 97% 92% 92% 92% 92% 
ID 
TF- 
SHB 
07.01.2021
10:48 Uhr 3/5
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-02136 
Gymnasien 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 661 701 745 793 839 883 907 934 960 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 572 618 623 685 837 895 895 975 975 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule 8
0 0 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium 40 0 0 0 0 0 0 0 0
163/ 
514 Mannheimer Straße 128 a/b Gymnasium Mannheimer Straß e 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhlandstraße 28 C) -24 0 0 0 0 0 0 0 0
127/ 
130 Miltitzer Weg 2-4 Max-Klinger-Schule 0 5 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 D) Schule Barnet-Licht-Platz 0 0 -12 0 0 0 0 0 0
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) 0 0 40 0 0 0 0 0
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium 0 0 32 0 0 0 0 0 0
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) 0 0 40 0 0 0 0 0
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule 0 0 2 0 0 0 0 0 0
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager 
Straße Gymnasium Prager Spitze 0 0 40 0 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee 0 0 40 0 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) 0 0 32 0 0 0 0 0
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule 0 0 0 12 0 0 0 0
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayerischer Bhf . Areal 7) 0 0 0 0 40 0 0 0 0
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 0 0 6 0 0 0 0
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 40 0 0
162 Bremer Str. (o. HNr) Gymnasium 0 0 0 0 0 0 40 0 0
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 618 623 685 837 895 895 975 975 975 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -43 -78 -60 44 56 12 68 41 15 
Belegung 2020/21 (107%) 3) 107% 113% 109% 95% 94% 99% 93% 96% 98% 
ID 
TF- 
SHB 
07.01.2021
10:48 Uhr 4/5
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-02136 
Fußnoten: 
1) 
2) 
3) 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
F) 
Die Grundschulen sind gegenwärtigg mit 103% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch 
Schule und Hort gewährleistet werden.
Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig 109%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und 
FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig 107%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR 
auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Durch Umzug Wegfall der 8 Klassen am Täubchenweg, dafür 20 Klassen neu am Gerichtsweg. Nachnutzung der Räumlichkeiten durch OS.
Durch Sanierung vorübergehend Wegfall von 15 Klassen.
Durch Umzug Wegfall der 24 Klassen Uhlandstr., dafür 20 neue Klassen in der Karl-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. zieht die Oberschule 
Georg-Schwarz-Straße. Das Gebäude der Oberschule dient dann der Erweiterung der angrenzenden 157. Grundschule (Sanierung 
Durch Umzug des Gym. in den Neubau Prager Spitze Wegfall von 12 Klassen im Barnet-Licht-Platz. Dafür 32 neue Klassen im Schraderhaus und 
40 neue Klassen Gym. Prager Spitze. 
Kapazitätserweiterung erst nach Abschluss des 3. Bauabschnittes der Komplexsanierung.
Ersatzneubau für die Schule 5.
07.01.2021
10:48 Uhr 5/5
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-02136 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
122 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung 
(enrg.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03  s. ID24  s. ID24  s. ID24 s. ID24  s. ID24  s. ID24   s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24 
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung (inn.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03  s. ID 65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. I D65  s. ID65   s. ID65  s. ID65  s. ID65 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378      7.993.00 0 €      7.993.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 640.473 €      5.686.827 €      2.306.17 3 € 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01-DS-01      2.418.000 €      2.053.000 €         365.000 €  17,78%      2.223.000 €      2.418.000 €                   - €     2.248.000 €                    - €      2.418.000 € 
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 20 19 RBV-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-03    10.870.000 €      9.270.000 €      1.600.000 € 1 7,26%    10.870.000 €                   - €                   - € 11.056.684 €      6.645.103 €      4.2 24.897 € 
31 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.) 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03      4.681.700 €      3.726.700 €         955.000 €  25,63%      4.681.700 €                   - €                   - € 4.990.439 €      3.335.274 €      1 .346.426 € 
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanieru ng (inn.) 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03      3.547.300 €      3.350.300 €         197.000 €  5,88%      3.547.300 €                   - €                   - € 2.872.568 €      1.234.680 €      2. 312.620 € 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 - VI-DS-08187- 
DS-01      1.320.000 €         950.000 €         370.000 € 38,95%      1.320.000 €                   - €                   - € 972.129 €                    - €      1.320.000 € 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-03 634 VI-DS-05360      5.243.500 €      4.501.500 €         742.000 € 16,48%      5.243.500 €                   - €                   - € 4.393.050 €      1.75 0.062 €      3.493.438 € 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung 2020 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08188      2.000.000 €      2.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 1.681.712 €                    - €      2.000.000 € 
20 Gießerstraße 4 Schule an der Gießerstraße GS Neubau 2 020 VI-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02    15.752.000 €    15.752.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 14.673.840 €      5.791.320 €       9.960.680 € 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676- 
DS-03      6.581.500 €      5.081.500 €      1.500.000 € 29,52%      6.581.500 €                   - €                   - € 6.440.476 €      3.620.600 €      2. 960.900 € 
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03      7.983.571 €      5.956.000 €      2.027.571 € 34,04%      8.026.000 €      7.983.571 €                   - € 7.836.651 €      4.001.221 €      3.982.3 50 € 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) 2020 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03      2.700.000 €      2.700.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 2.849.141 €      1.923.750 €         776.250 € 
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung (inn.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03    10.647.300 €      7.864.000 €      2.783.300 € 3 5,39%      9.794.000 €    10.647.300 €                   - € 8.526.602 €      5.603.100 €      5.044.200  € 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung (inn.) 2020 VI- DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03      4.456.370 €      4.456.370 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 3.190.877 €      3.050.000 €      1.406.370 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01677      5.005.000 €      3.500.000 €      1.505.000 € 43,00%      5.005.000 €                   - €                   - € 3.338.000 €      2.150.8 16 €      2.854.184 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00574      9.555.500 €      5.900.000 €      3.655.500 € 61,96%      9.555.500 €                   - €                   - € 6.853.187 €      3.281.3 00 €      6.274.200 € 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      4.500.000 €      4.500.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 3.659.244 €                    - €      4.500.000 € 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung 2021 VI-DS-08190- 
NF-03 -      2.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          18.984 €                    - €      2.000.000 € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01029      7.797.000 €      5.500.000 €      2.297.000 € 41,76%      7.797.000 €                   - €                   - € 2.728.840 €      3.135.0 00 €      4.662.000 € 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2022 VII-DS-01443 -      2.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      2.000.000 € 
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2023 VI-DS-06442- 
DS-02 -      4.080.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      2.040.000 €      2 .040.000 € 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 VI-DS-03932- 
NF-02 -      3.950.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 25.648 €                    - €      3.950.000  € 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Zahlungen 
gesamt 
28.12.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Stand: 05.01.2021 
09:33 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-02136 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Zahlungen 
gesamt 
28.12.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
196 Arthur-Nagel-Straße 6 Schule an der Arthur-Nagel- Straße GS Neubau 2023 VI-DS-06977 -    19.520.925 €                   - €                     - €                   - €                   - € 979.440 €      8.2 46.448 €    11.274.477 € 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau 2023 VI-DS-03155- 
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung 2023 VI-DS-08190- 
NF-03 -    10.310.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €        152.929 €      5.563.200 €      4.746.8 00 € 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau 2024 VI-DS-06749 -    22.700.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 633.712 €      8.949.360 €    13.750.640 € 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 VII-DS-00944 -    10.707.000 €                   - €                     - €                   - €                    - €                   - €                    - €    10.707.000 € 
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2024 VII-DS-00675 -    12.055.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          22.699 €                    - €    12.055.000 € 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2025 VII-DS-01443 -      9.500.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 34.727 €      6.456.274  €      3.043.726 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 - -      6.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      2.280.000 €      3.720.000 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2025 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 - -    17.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.460.000 €    1 0.540.000 € 
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2025 VI-DS-08190- 
NF-03 -    10.239.600 €                   - €                     - €                   - €                   - €          95.773 €      5.226.672 €      5.012. 928 € 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01      2.053.000 €      2.053.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - €                   - €                    - €      2.053.000 € 
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau 2026 - -    16 .000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.080.000 €      9.920.00 0 € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2026 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    11.1 60.000 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 - -    17.300.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    1 0.460.000 € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 - -    12.000 .000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €    12.000.0 00 € 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 VI-DS-01854 -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.00 0 €    11.160.000 € 
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 - -    16.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.080.000 €      9.920.000 € 
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 2 027 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    -  €    18.000.000 € 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €    18.000.000 € 
Stand: 05.01.2021 
09:33 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-02136 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Zahlungen 
gesamt 
28.12.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
6 Addis-Abeba-Platz 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02    22.319.000 €    17.000.000 €      5.319.000 € 31 ,29%    22.319.000 €                   - €                   - € 18.622.993 €    12.094.000 €    10.225. 000 € 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-04    24.240.000 €    17.075.000 €      7.165.000 € 41 ,96%    19.775.000 €    24.240.000 €                   - € 19.706.732 €    11.622.920 €    12.617.080 € 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 VI-DS- 02035 VI-DS-05641    16.000.000 €    16.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 13.953.414 €      5.546.062 €    10.453.938 € 
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2025 VII-DS-00939 -    24.818.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   -  €    10.865.000 €    13.953.000 € 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      6.250.000 €      6.250.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 170.000 €                    - €      6.250.000 € 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Er weiterung 2020 - VII-DS-06334- 
DS-02         987.500 €         768.500 €         219.000  € 28,50%         987.500 €                   - €                   - € 901.053 €                    - €          987.500 € 
163 Mannheimer Straße 128a/b Schule an der Mannheimer Straße 
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01    29.979.051 €    16.000.000 €    13.979.051 € 87, 37%    29.979.051 €                   - €                   - € 21.028.265 €    16.530.000 €    13.449.0 51 € 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 21 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      5.000.000 €      5.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 4.400.380 €                    - €      5.000.000 € 
514 Mannheimer Straße 128a/b Schule an der Mannheimer Straße 
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01  s. ID163  s. ID163  s. ID163 s. ID163  s. ID163  s.  ID163  s. ID163  s. ID163  s. ID163  s. ID163 
53 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule GY Sanierung 2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01    30.315.919 €    23.825.037 €      6.490.882 € 27 ,24%                   - €                   - €                   - € 24.467.140 €    13.383.708 €    1 6.932.211 € 
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung (inn.) 2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378      5. 822.050 €      5.822.050 €                   - € 0, 00%                   - €                   - €                   - € 4.598.681 €      4.042.700 €      1.779.350 € 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung (inn.) 2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378      8. 465.100 €      8.465.100 €                   - € 0, 00%                   - €                   - €                   - € 1.074.113 €      6.207.300 €      2.257.800 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 - -      4.550.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 117.601 €         800.000 €      3.750. 000 € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    -  €                    - € 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2023 - -      2.500.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          53.807 €                    - €      2.500.000 € 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau 2023 VI-DS-03155- 
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
94 Krönerstraße 5 Gymnasium GY Neubau 2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01    21.700.000 €    21.700.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 534.282 €    13.218.283 €      8.481.717 € 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    23.125.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 885.612 €    12.904.080 €    10.220.920 € 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee ( GY) GY Neubau 2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    20.000.000 €    20.000.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 97.818 €                    -  €    20.000.000 € 
374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutzun g 2024 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01824    31.699.200 €    31.699.200 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 3.695.043 €    17 .558.550 €    14.140.650 € 
88 Dösner Weg (o. HNr.) Gymnasium (Bayerischer Bhf. 
Areal 7) GY Neubau 2025 VI-DS-01854 -    25.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 541.338 €    12.905.760 €    12.094.240 € 
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    26.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      9.880.000 €    16.12 0.000 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
Stand: 05.01.2021 
09:33 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-02136 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Zahlungen 
gesamt 
28.12.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 - -    26.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      9.880.000 €    16. 120.000 € 
639 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (MZG) MZG N eubau 2022 VII-DS-01531 -      2.792.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €  s. ID111      1.654.800  €      1.137.200 € 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02-DS-02      6.550.000 €      5.850.000 €         700.000 €  11,97%      6.550.000 €                   - €                   - € 5.699.076 €      4.168.150 €      2 .381.850 € 
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06478- 
DS-01    27.011.248 €    18.000.000 €      9.011.248 € 50 ,06%    25.475.000 €    27.011.248 €                   - € 27.677.548 €                    - €    27.011 .248 € 
86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Reaktivierung 20 20 VI-DS-03635 VI-DS-05072      6.437.000 €      5.466 .000 €         971.000 € 17,76%      6.437.000 €                   - €                   - € 6.137.836 €      2.348.327 €      4.088.673 € 
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung 
(energ.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02      3.832.750 €      2.887.750 €         945.000 €  32,72%      3.832.750 €                   - €                   - € 3.738.684 €      2.332.319 €      1 .500.431 € 
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung (inn.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02      4.678.000 €      3.978.000 €         700.000 €  17,60%      4.678.000 €                   - €                   - € 4.307.217 €      2.834.350 €      1 .843.650 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 021 - VI-DS-04169- 
NF-02      3.520.000 €      3.520.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 719.812 €      1.408.000 €      2.112.000 € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung (inn.) 2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378      5. 940.800 €      5.940.800 €                   - € 0, 00%                   - €                   - €                   - € 3.128.143 €      4.208.000 €      1.732.800 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031      8.079.160 €      4.500.000 €      3.579.160 € 79,54%      8.079.160 €                   - €                   - € 770.000 €      2.850.000  €      5.229.160 € 
47 Krönerstraße 3 Oberschule OS Erweiterung 2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01    29.900.000 €    29.900.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 10.216.775 €    14.000.000 €    15.900.000 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Reaktivierung 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-02    14.400.000 €      9.500.000 €      4.900.000 € 5 1,58%    14.400.000 €                   - €                   - € 2.878.684 €      8.314.661 €      6.08 5.339 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2022 VI-DS-00755 VII-DS-02035      8.88 6.000 €                   - €                     -  €                   - €                   - € 387. 371 €      4.388.800 €      4.497.200 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 - -      2.400.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €         912.000 €      1.488.000 € 
686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS Neu bau 2024 VII-DS-01933 -      2.050.000 €                   - €                     - €                   -  €                   - €        124.824 €                    - €      2.050.000 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 5 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      8.000.000 €      8.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 457.197 €      3.040.000 €      4.960.000 € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -      7.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      7.000.000 € 
89 Dösner Weg (o. HNr.) Oberschule (Bayerischer Bhf. 
Areal 7) OS Neubau 2025 VI-DS-01854 -    20.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 199.704 €    10.377.360 €      9.622.640 € 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 025 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    13.000.000 €    13.000.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 695.642 €      5.768.400 €      7.231.600 € 
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2025 - -      5. 000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      5.0 00.000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS San ierung 2026 VII-DS-01933 -      9.475.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €  s. ID686                    - €      9.475.000 € 
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 - -    2 0.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      7.600.000 €    12.400.00 0 € 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Neubau 2028 - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
Stand: 05.01.2021 
09:33 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-02136 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Zahlungen 
gesamt 
28.12.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 - -    20.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      7.600.000 €    12.40 0.000 € 
132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378    21.199.700 €    21.199.700 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 7.152.747 €    13.249.050 €      7.950.650 € 
97 Messe-Allee 21 Schule an der Messe-Allee (OS) OS, S H Neubau 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00023    33.800.000 €    20.000.000 €    13.8 00.000 € 69,00%    33.800.000 €                   - €                   - € 21.686.985 €                    - €    33.800.000 € 
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629      4.376.000 €      4.376.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 1.371.304 €      2.252.336 €      2.123.664 € 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849      4.970.000 €      4.970.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 979.772 €      2 .661.900 €      2.308.100 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 VI-DS-06 912 VII-DS-00838- 
DS-02      3.103.000 €      3.103.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 369.195 €      2.189.500 €         913.500 € 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße SH, GS Neubau 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08245      5.220.000 €      5.220.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 1.287.679 €      2.373.803 €      2.846.197 € 
689 Arthur-Nagel-Straße 6 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 
(SH) SH, GS Neubau 2023 VI-DS-06977 -      4.264.980 €                   - €                     - €                   - €                   - €  s. ID196      2.4 39.406 €      1.825.574 € 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (Sporth alle) SH, GS Neubau 2024 VI-DS-06749 -    15.100.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €  s. ID139      5.622.000 €      9.478.000 € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 VII-DS- 00602 -      5.440.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          24.548 €      1.900.000 €      3.540.000 € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 - -      4.200.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.900.0 00 €      2.300.000 € 
638 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (SH) SH, G S Neubau 2025 VII-DS-00935 -    10.850.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €    10.850.000 € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 VII-DS-00944 -      6.173.000 €                   - €                     - €                   -  €                   - €                   - €                    - €      6.173.000 € 
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 Sporthalle (Petrischule + Schule 
am Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 - -      6.500.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      2.470.0 00 €      4.030.000 € 
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02      6.220.600 €      5.489.959 €         730.641 €  13,31%      6.220.600 €                   - €                   - € 5.546.545 €      3.911.600 €      2 .309.000 € 
667 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule (SH) SH, G Y Neubau 2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01      9.009.581 €      6.707.809 €      2.301.772 € 34,31%                   - €                   - €                   - €  s. ID53  s. ID53  s. ID53 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2023 VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-01825      6.630.000 €      6.630.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 410.893 €      3.722.561 €      2.907.439 € 
690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau 2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      8.875.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €  s. ID91      5.325.000 €      3.550.000 € 
691 Dösner Weg (o. HNr.) Sechsfeldsporthalle für GY+OS 
(Bayerischer Bhf. Areal 7) 
SH, GY, 
OS Neubau 2025 - -      8.650.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €        541.338 €      5.190.000 €      3.460.000 € 
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -      5.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 30.182 €      1.900.000 €      3.100.000 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2024 VII-DS-00602 -      5.260.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          48.522 €      1.900.000 €      3.360.000 € 
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -      4.200.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.596.000 €      2 .604.000 € 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 - -      6.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      6.000.000 € 
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau 202 5 - -      4.200.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.155.000 €      3.045.000 € 
Stand: 05.01.2021 
09:33 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-02136 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Zahlungen 
gesamt 
28.12.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 - -      5.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.900.000 €      3.100 .000 € 
688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (3. BA) SH, O S Neubau 2028 VII-DS-01933 -      6.545.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €  s. ID686                    - €      6.545.000 € 
505 Krönerstraße 7 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01    13.250.000 €    13.250.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 2.897.699 €      4.855.700 €      8.394.300 € 
 Summe   488.201.275 €    88.809.126 € 18,19% 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Stand: 05.01.2021 
09:33 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-02136 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
122 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung 
(enrg.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03 
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung 
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2022 01.2018 12.2015 02.2020 10.2018 03.2021 01.2021 08.2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.2018 03.2018 06.2 019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01-DS-01 
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 20 19 09.2013 09.2012 10.2015 05.2016 11.2016 10.2016 06.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-03 
31 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 08.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(inn.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 10.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 07.2019 06.2019 05.2020 05.2020 08.2020 - VI-DS-08187- 
DS-01 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 10.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 09.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung 2020 10.2015 03.2017 08.2019 10.2019 04.2020 05. 2020 09.2020 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08188 
20 Gießerstraße 4 Schule an der Gießerstraße GS Neubau 2 020 11.2015 11.2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 10.202 0 VI-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 05.2018 08 .2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676- 
DS-03 
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 10.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) 2020 01.2017 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 12.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 10.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2020 01.2017 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 12.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 07.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 02.2020 06.2 021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01677 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2021 01.2017 06.2018 06.2018 06.2018 03.202 0 01.2021 12.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00574 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2021 07.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 01.2020 06.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung 2021 07.2016 05.2017 03.2021 01.2021 06 .2020 01.2021 06.2021 VI-DS-08190- 
NF-03 -
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 10.2020 01.2 021 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01029 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2022 06.2020 06.2020 05.2021 01.2021 06.20 22 01.2021 12.2022 VII-DS-01443 -
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2023 04.20 20 01.2021 08.2021 01.2021 01.2022 01.2021 06.2023 VI-DS-06442- 
DS-02 -
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 03.2019 05.2017 06.2019 01.2021 07.2022 01.2021 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 -
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Stand: 08.01.2021 
08:47 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-02136 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
196 Arthur-Nagel-Straße 6 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße GS Neubau 2023 04.2019 05.2019 02.2021 01.2021 11.2021 01.2 021 06.2023 VI-DS-06977 -
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau 2023 07.2018 01.2017 01.2020 01.2021 07.2021 01.2 021 07.2023 VI-DS-03155- 
NF-02 -
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung 2023 09.2019 11.2019 03.2021 01.2021 10.2021 0 1.2021 10.2023 VI-DS-08190- 
NF-03 -
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau 2024 01.2019 02.2019 04.2021 01.2021 08.2021 01.20 21 07.2024 VI-DS-06749 -
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 2024 08.2019 01 .2017 03.2020 01.2021 08.2022 01.2021 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 05.2020 01.2021 10.2021 01.2021 09.2022 01.2021 07. 2024 VII-DS-00944 -
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2024 01.2020 01.2020 10.2021 01.2021 07.2022 01.2021 07.2024 VI I-DS-00675 -
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2025 06.2020 06.2020 04.2022 01.2021 02.2023 01.20 21 02.2025 VII-DS-01443 -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 - -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08 .2023 01.2021 07.2025 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2025 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 - -
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2025 09.2019 11.2019 03.2021 01.2021 11.2023 01.2021 11.2025 VI-DS-08190- 
NF-03 -
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 08.2021 05.2017 07.2023 01.2021 07.2024 01.2021 07.20 26 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) 
Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 01.2021 07.2023 01.2021 07.2024 01.2 021 07.2026 - -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2026 08.2021 01.2021 07.2023 01.2021 07.2024 01.2021 07. 2026 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 0 8.2021 01.2021 07.2023 01.2021 07.2024 01.2021 07.2026 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 08.2021 01.2021 08.2022 01.2021 07.2024 01.2021 07.2026 - -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 08.2022 01.2 021 07.2023 01.2021 07.2024 01.2021 07.2026 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 11.2015 08.2023 01.2021 07.2025 01.2021 07.2027 VI -DS-01854 -
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08.2022 05.2017 07.2024 01.2021 07.2025 01.2021 07.20 27 - -
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 2 027 08.2022 01.2021 07.2024 01.2021 07.2025 01.2021 07.202 7 - -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -
Stand: 08.01.2021 
08:47 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-02136 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
6 Addis-Abeba-Platz 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 2020 08.2015 11.2015 02.2017 11.2017 03.2018 03.2 018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 09.2015 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.201 8 08.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-04 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 01.201 6 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 12.2018 12.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641 
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2025 05.2020 09.2020 03.2022 01.2021 04.2023 0 1.2021 06.2025 VII-DS-00939 -
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.2018 12.2018 07 .2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Er weiterung 2020 10.2018 11.2018 02.2019 03.2019 02.2020 - VII-DS-06334- 
DS-02 
163 Mannheimer Straße 128a/b 
Schule an der Mannheimer Straße 
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 08.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 21 03.2016 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 10.2019 02.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
514 Mannheimer Straße 128a/b 
Schule an der Mannheimer Straße 
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 08.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01 
53 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule GY Sanierung 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 09.2017 06.20 21 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01 
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung 
(inn.) 2021 02.2016 12.2015 05.2018 10.2018 05.2019 05.2019 01.20 21 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 
(inn.) 2022 09.2017 12.2015 01.2019 10.2018 01.2020 01.2020 08.20 22 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 08.2018 06.2018 02.2021 01.2021 07.2021 01.2021 07. 2023 - -
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 07.2020 01.2021 07.2021 01.2021 07.2023 - -
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2023 02.2021 01.2021 02.2021 01.2021 07.2023 - -
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau 2023 08.2018 01.2017 06.2020 01.2021 07.2021 01.2 021 07.2023 VI-DS-03155- 
NF-02 -
94 Krönerstraße 5 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.2017 02.2019 01.2019 02.2020 02.2020 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 08.2018 06.20 18 07.2020 06.2018 07.2021 01.2021 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2024 08.2019 01.2017 06.2020 01.2021 08.2022 01.2021 07. 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee ( GY) GY Neubau 2024 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 10.2022 0 1.2021 07.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutzun g 2024 06.2018 06.2018 12.2020 01.2021 01.2022 01.2021 06.2 024 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01824 
88 Dösner Weg (o. HNr.) Gymnasium (Bayerischer Bhf. 
Areal 7) GY Neubau 2025 08.2020 11.2015 07.2022 01.2021 08.2022 01.2 021 07.2025 VI-DS-01854 -
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 08.2022 01.2021 07.2024 01.2021 07.2025 01.2021 07.20 27 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
Stand: 08.01.2021 
08:47 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-02136 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 01.2021 07.2027 - -
639 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (MZG) MZG N eubau 2022 10.2020 07.2020 03.2021 01.2021 10.2021 01.2021 10.2022 VII-DS-01531 -
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 09.2015 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 04.2018 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02-DS-02 
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 02.2 019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06478- 
DS-01 
86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Reaktivierung 20 20 08.2015 03.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 07.2020 VI-DS-03635 VI-DS-05072 
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung 
(energ.) 2020 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 06.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02 
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung 
(inn.) 2020 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 06.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 021 04.2017 11.2015 03.2018 08.2017 03.2019 03.2019 06.202 1 - VI-DS-04169- 
NF-02 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung 
(inn.) 2021 02.2016 12.2015 07.2018 10.2018 07.2019 07.2019 01.20 21 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 10 .2020 01.2021 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031 
47 Krönerstraße 3 Oberschule OS Erweiterung 2022 03.2017 0 6.2017 03.2018 01.2019 03.2019 03.2019 02.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Reaktivierung 2022 10.2017 06.2018 06.2018 06.2018 04.2 020 07.2020 09.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-02 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2022 01.2020 04.2020 02.2021 01.2021 05.2 021 01.2021 08.2022 VI-DS-00755 VII-DS-02035 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 09.2019 01.2021 11.2021 01.2021 06 .2022 01.2021 06.2024 - -
686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS Neu bau 2024 01.2021 01.2021 06.2022 01.2021 02.2023 01.2021 07 .2024 VII-DS-01933 -
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 5 07.2020 06.2018 06.2018 06.2018 11.2021 01.2021 06.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -
89 Dösner Weg (o. HNr.) Oberschule (Bayerischer Bhf. 
Areal 7) OS Neubau 2025 08.2020 11.2015 07.2022 01.2021 08.2022 01.2 021 07.2025 VI-DS-01854 -
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 025 08.2020 06.2018 06.2018 06.2018 01.2021 01.2021 07.202 5 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2025 08.2021 01 .2021 08.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 - -
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 01.2021 07. 2024 01.2021 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS San ierung 2026 01.2021 01.2021 06.2022 01.2021 07.2024 01.202 1 07.2026 VII-DS-01933 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 01.2021 07.2024 01.2021 07.2025 01.2021 07.2027 - -
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Neubau 2028 08.2023 01.2021 08.2024 01.2021 08.2026 01.2 021 07.2028 - -
Stand: 08.01.2021 
08:47 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-02136 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 01.2021 07.2026 01.2021 08.2027 01.2021 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2022 05.2017 12.2015 08.2018 10.2018 08.2019 08.201 9 04.2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
97 Messe-Allee 21 Schule an der Messe-Allee (OS) OS, S H Neubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 11.2019 02.20 20 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00023 
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 08.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 10.201 9 07.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 2021 11.2016 05.2017 03.2019 04.2019 04.2020 04.2020 10.20 21 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 03.2019 0 2.2019 03.2020 03.2020 10.2020 01.2021 10.2021 VI-DS-0691 2 VII-DS-00838- 
DS-02 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße SH, GS Neubau 2022 09.2020 05.2017 07.2019 09.2019 03.2020 02.2020 02.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08245 
689 Arthur-Nagel-Straße 6 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße (SH) SH, GS Neubau 2023 04.2019 05.2019 02.2021 01.2021 11.2021 01.2021 06.2023 VI-DS-06977 -
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule 
(Sporthalle) SH, GS Neubau 2024 01.2019 02.2019 04.2021 01.2021 08.2021 01.2021 07.2024 VI-DS-06749 -
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 01.2021 07.2022 01.2021 05.2024 VII-DS-00 602 -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08.2023 01.202 1 07.2025 - -
638 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (SH) SH, G S Neubau 2025 03.2020 03.2020 08.2022 01.2021 05.2023 01.20 21 06.2025 VII-DS-00935 -
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 05.2020 01.2021 08.2023 01.2021 07.2024 01.2021 12 .2025 VII-DS-00944 -
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 Sporthalle (Petrischule + Schule 
am Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 08.2021 01.2021 07.2023 01.2021 07.2024 01.202 1 07.2026 - -
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 08.2014 11.2015 03.2017 08.2017 03.2018 02.20 18 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02 
667 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule (SH) SH, G Y Neubau 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 09.20 17 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2023 08.2018 05.2017 12.2020 01.2021 10.2021 01.2021 0 7.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-01825 
690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau 2023 08. 2018 06.2018 07.2020 06.2018 07.2021 01.2021 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
691 Dösner Weg (o. HNr.) Sechsfeldsporthalle für GY+OS 
(Bayerischer Bhf. Areal 7) 
SH, GY, 
OS Neubau 2025 08.2020 11.2015 07.2022 01.2021 08.2022 01.202 1 07.2025 - -
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2024 11.2019 05.2017 08.2022 01.2021 01.2023 01.2 021 10.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 01.2021 07.2022 01. 2021 05.2024 VII-DS-00602 -
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 01.2021 08.2022 01.2021 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.20 25 - -
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau 202 5 08.2020 01.2021 07.2022 01.2021 08.2023 01.2021 07.2025 - -
Stand: 08.01.2021 
08:47 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-02136 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 01.2021 07.2023 01.2021 07.2024 01.2021 07.2026 - -
688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (3. BA) SH, O S Neubau 2028 01.2021 01.2021 11.2025 01.2021 07.2026 01.20 21 02.2028 VII-DS-01933 -
505 Krönerstraße 7 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 01.202 1 02.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 01.2021 formelbedingt hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
Stand: 08.01.2021 
08:47 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Erläuterung risikobehafteter Ma ßnahmen 
Anlage 5a 
zu VI-Ifo-02136 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 Grundschule ist Abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Eine Fortschreibung der Soll- 
Termine kann erst zu gegebener Zeit erfolgen. 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 21 Verzögerungen im Bauablauf aktuell 3 Monate 
47 Krönerstraße 1-7 Oberschule OS Erweiterung 2022 
Mehrleistungen und Kostenerhöhung durch größere Bauschäden am Bestandsgebäude, Umplanungen infolge zu hoher 
Ausschreibungsergebnisse, Coronabedingter Verzug, Erweiterung des Nutzungskonzeptes für Mehrzweckkubus - dafür 
notwendige Umplanungen 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Einschätzung 
Verwaltung Erläuterung roter Ampeln 
Stand: 07.01.2021 
07:27 Uhr 1/1 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-02136 
Nr. Objekt Schule Art Kurzbeschreibung der Maßnahme JVP ( €) 
Budgetaus- 
lastung 
12/2020 (€) 
Diff. (€) Umsetzungsstand 8/2020 
(Amt 65) Umsetzungsstand 12/2020 (Amt 65) 
1 Am Angerteich 2 Schule 
Liebertwolkwitz GS Belag Bolzplatz, Fortsetzung 30.000,00 46.853,18 -16. 853,18 Fertigstellung  bis Ende 4. 
Quartal erledigt 
2 Am kleinen Feld 3 
Arwed- 
Rossbach- 
Schule 
BSZ Aktualisierung Feuerwehrplan 6.100,00 10.100,00 -4.0 00,00 Fertigstellung erfolgt beauftragt in Arbeit, Rechnung nach 
Fertigstellung ggf. 2021 
3 An der Märchenwiese 3 
Albert- 
Schweitzer- 
Schule 
FÖS Sanierputz Kellerwand 15.000,00 15.000,00 0,00 
Umwidmung in Reparatur 
und teilw. Austausch 
Fenster -> Fertigstellung bis 
Ende 4. Quartal 
Umwidmung in Reparatur und teilw. 
Austausch Fenster -> Fensterangebot 
steht noch aus 
4 An der Märchenwiese 3 
Albert- 
Schweitzer- 
Schule 
FÖS Erneuerung Feuerwehrlaufkarten 8.000,00 8.000,00 0, 00 Fertigstellung bis Ende 4. 
Quartal beauftragt, Fertigstellung 2020 
5 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Erneuerung Klingelanlage, 
Natursteinstufen 50.000,00 50.000,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 4. 
Quartal 
erledigt 
(Klingel/Sonnenschutz/Nachnutzung 
Schillergymn) 
6 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium 
Engelsdorf GYM Herstellung Fläche unter 
Baskettballkörben (Auflage 11943) 10.000,00 15.000,00 -5.000,00 Fertigstellung in 
Herbstferien 
teilw. erledigt nach Reklamation 
Nacharbeiten notwendig Schlussrechnung 
erst 2021, Rückstellung 
7 Dachsstraße 5 Gustav-Hertz- 
Schule GYM Fahrradständer 10.000,00 7.747,00 2.253,00 Fertigstell ung erfolgt erledigt 
8 Demmeringstraße 31 Nachbar- 
schaftsschule GEM Erstellung Feuerwehrplan, Flucht- u. 
Rettungspläne 14.500,00 14.500,00 0,00 Fertigstellung bis Oktober beauf tragt, Fertigstellung 2021 
9 Demmeringstraße 84 
Robert- 
Schumann- 
Schule 
GYM Erneuerung Schließanlage 30.000,00 30.000,00 0,00 Fertigstellung  bis Ende 4. 
Quartal erledigt, Zusatzleistungen gewünscht 
10 Erfurter Straße 9 Erich Kästner- 
Schule GS Erstellen Feuerwehrpläne, 
Aktualisierung Rettungswegpläne 8.032,50 8.032,50 0,00 Fertigstellung erfolgt erledigt, Abrechnung erfolgt 
11 Gaswerksweg 1 Christoph- 
Arnold-Schule GS Instandsetzung Bolz/Sportplatz 37.000,00 37.620,16 -62 0,16 Fertigstellung erfolgt erledigt 
12 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg- 
Schwarz-Straße OS/GS Erneuerung Schließanlage 30.000,00 20.000,00 10.00 0,00 Fertigstellung  bis Ende 4. 
Quartal erledigt 
13 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erneuerung Ausstattung Toil etten 50.000,00 50.000,00 0,00 Fertigstellung bis Oktober 
2020 
beauftragt, in Arbeit, Leistung 2020, 
Abrechnung erfolgt 
08.01.2021 
07:49 Uhr 1/13 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-02136 
14 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erneuerung Elt. FUR Werke n 8.000,00 8.000,00 0,00 Fertigstellung in 
Sommerferien erledigt, Schlussrechnung wird erwartet 
15 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm- 
Schule GS Einbau FUR Werken 5.031,20 5.031,20 0,00 Fertigstellun g erfolgt erledigt 
16 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm- 
Schule GS Einbau FUR Werken (2. Teil) 12.000,00 11.981,06 18,9 4 Fertigstellung erfolgt erledigt 
17 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm- 
Schule GS Malerarbeiten, Erneuerung 
Bodenbelag 50.000,00 50.000,00 0,00 Fertigstellung erfolgt erledigt
18 Grünauer Allee 35 
Joachim- 
Ringelnatz- 
Schule 
GS Umbau WC-Anlage 50.000,00 50.000,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 
August erledigt 
19 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule GS Installation Einbru chmeldeanlage 20.000,00 9.152,21 10.847,79 Fertigstellung  bis Ende 4. 
Quartal erledigt 
20 Helmholtzstraße 6 Helmholtz- 
schule OS Instandsetzung Türen 30.000,00 30.000,00 0,00 Fertigstellung  bis Ende 4. 
Quartal erledigt, 
21 Kieler Straße 72b 
Friedrich-Arnold- 
Brockhaus- 
Schule 
GYM Instandhaltungsanstrich Fenster 20.000,00 8.927,85 11.07 2,15 Fertigstellung in 
Sommerferien erledigt 
08.01.2021 
07:49 Uhr 2/13 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-02136 
22 Kieler Straße 72b 
Friedrich-Arnold- 
Brockhaus- 
Schule 
GYM Instandhaltung Zaun nördlich Haus 2 10.000,00 14.559, 29 -4.559,29 Fertigstellung erfolgt erledigt 
23 Kieler Straße 72b 
Friedrich-Arnold- 
Brockhaus- 
Schule 
GYM Schallschutz (Akustikwandpaneele) 29.400,00 22.747,43 6 .652,57 Fertigstellung erfolgt erledigt 
24 Louis-Fürnberg-Straße 002 
Hans-Christian- 
Andersen- 
Schule 
GS Sanierungsmaßnahmen Umkleide 70.000,00 60.691,41 9.30 8,59 Fertigstellung erfolgt erledigt, Grundleitungsreparatur noch 
erforderlich 
25 Louis-Fürnberg-Straße 2 
Hans-Christian- 
Andersen- 
Schule 
GS Erneuerung Schließanlage 15.000,00 15.000,00 0,00 Fertigstellung Leistung in 
Herbstferien erledigt 
26 Louis-Fürnberg-Straße 2 
Hans-Christian- 
Andersen- 
Schule 
GS Beschaffung und Aufbau 
Gerätehaus (Schulgarten) 5.000,00 9.855,84 -4.855,84 Fertigstellung der Leistung 
bis Ende August erledigt 
27 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel- 
Schule GS Instandsetzung FUR Werken - 
Rückstellung aus 2019 34.010,00 30.304,94 3.705,06 Fertigstellung  bis Ende 4. 
Quartal erledigt 
28 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule GS  Heizung Gebä udeautomation 2. Teil 20.000,00 19.571,81 428,19 Fertig stellung erfolgt erledigt 
29 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Reparatur Reglungstech nik HAST 0,00 7.363,15 -7.363,15 Fertigstellung  bis Ende 4. 
Quartal erledigt 
30 Nordplatz 13 Leibnizschule GYM Einbau Bypasstüren (Fortse tzung) 40.000,00 40.000,00 0,00 Fertigstellung in 
Herbstferien erledigt 
31 Pansastraße 31 Karl-Heine- 
Schule BSZ Erstellung und Lieferung Flucht- und 
Rettungswegpläne 1.505,35 1.703,66 -198,31 Fertigstellung erfolgt erledig t 
32 Paul-Gruner-Straße 50 Petrischule OS 
Umnutzung ehem. HM-Wohnung zur 
Lehrküche 75.205,00 150.000,00 -74.795,00 Fertigstellung in 
Herbstferien erledigt, Schlussrechnung steht noch aus 
33 Pestalozzistraße 39-41 
Heinrich- 
Pestalozzi- 
Schule 
OS Instandsetzung Türen 30.000,00 0,00 30.000,00 Fertigstellung  bis Ende 4. 
Quartal Leistung erfolgt erst 2021 
34 Pestalozzistraße 39 - 41 
Heinrich- 
Pestalozzi- 
Schule 
OS Instandsetzung Fenster 
Gebäudevorderseite Etagen 2 und 3 30.000,00 30.000,00 0,00 Fertigstellung  bis Ende 4. 
Quartal Leistung erfolgt erst 2021 
35 Portitzer Straße 1 
Adolph- 
Diesterweg- 
Schule 
FÖS 
Schallschutz im Flur EG/1.OG 
(breite Flure, daher Anbringung an 
Wand eventuell möglich) 
15.000,00 15.000,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 4. 
Quartal 
erledigt, Schlussrechnung 2020 steht noch 
aus 
08.01.2021 
07:49 Uhr 3/13 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-02136 
36 Reichelstraße 12 
Anna- 
Magdalena- 
Bach-Schule 
(SH) 
GS Sanierung Umkleide/Sanitär 
Mädchen - Fortsetzung 40.000,00 40.000,00 0,00 Fertigstellung in 
Sommerferien erledigt 
37 Scharnhorststraße 24 Kurt-Masur- 
Schule GS Instandsetzung Spielfeld/Belag 
Kleinspielfeld - Fortsetzung 62.032,04 57.658,67 4.373,37 abgeschlossen abgeschlossen 
38 Schlehenweg 32 Theodor-Körner- 
Schule GS Sanierung des 
Essensausgabebereichs 30.000,00 55.000,00 -25.000,00 Fertigstellung bis Ende 4. 
Quartal beauftragt, Schlussrechnung noch 2020 
39 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS/GS Weiterführung Sanierung 
Kunststoffflächen (Polytan) 35.000,00 35.000,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 4. 
Quartal erledigt 
40 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS/GS Umbau Speisenversorgung 90.000,00 92.000,00 -2.000,00 Fertigstellung bis Ende 4. 
Quartal 
erledigt, Restleistung Ende 2020 
Schlussrechnung steht noch aus 
41 Stöckelstraße 45 Clara-Wieck- 
Schule GS Beseitigung Feuchteschäden 10.000,00 9.394,39 605,61 Fertigstellung in 
Sommerferien erledigt 
42 Stötteritzer Landstraße 21 Schule 
Holzhausen GS Sanierung Horträume - Fortsetzung 
aus 2019 7.037,66 7.037,66 0,00 abgeschlossen abgeschlossen 
43 Stötteritzer Landstraße 21 Schule 
Holzhausen GS Sanierung Horträume - Fortsetzung 
2020 52.962,34 52.962,34 0,00 Fertigstellung  Oktober erledigt, Schlussrechnung 2020 steht noch 
aus 
44 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS FUR Werken Einbau - Rückstellung 
aus 2019 27.500,00 27.500,00 0,00 Fertigstellung  bis Ende 4. 
Quartal erledigt 
08.01.2021 
07:49 Uhr 4/13 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-02136 
45 Virchowstraße 4 35. Schule OS 
Instandsetzung 
Hauswirtschaftsraum/Lehrküche - 
Rückstellung aus 2019 
40.000,00 46.663,34 -6.663,34 Fertigstellung erfolgt erl edigt 
46 Virchowstraße 4 35. Schule OS Malerarbeiten Klassenzimmer & 
Fenster (Außenseite) 17.500,00 19.104,23 -1.604,23 Fertigstellung September erledigt 
47 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm- 
Ostwald-Schule GYM Lüftung 3 von 4 40.000,00 39.968,98 31,02 Fertigstell ung erfolgt erledigt 
48 Wincklerstraße 3 - 5 Ernst-Zinna- 
Schule FÖS 
Umnutzung HM-Wohnung (insb. 
FUR Informatik, Hort, Sanitär, 
Teeküche / Stützpunkt 
Jugendverkehrsschule) - 
Rückstellung aus 2019 
20.830,00 89.330,00 -68.500,00 Fertigstellung in 
Sommerferien 
erledigt, Schlussrechnung Planer steht 
noch aus 
49 Zum Wäldchen 4 Schule 
Paunsdorf OS Instandsetzung FUR Werken - 
Rückstellung aus 2019 10.000,00 19.558,80 -9.558,80 Fertigstellung bis Ende 4. 
Quartal erledigt 
50 Zum Wäldchen 4 Schule 
Paunsdorf OS Einbau Akustikdecken - Fortsetzung 50.000,00 50.000,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 4. 
Quartal erledigt 
51 Zwenkauer Straße 3 Schule 
Connewitz GS Malerarbeiten und Erneuerung 
Bodenbelag 40.000,00 40.000,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 4. 
Quartal beauftragt, Leistung 2020 
52 Alte Straße 2 KiTa Fenster repapieren und streichen, 
Absturzsicherung - Fortsetzung 20.000,00 20.000,00 0,00 teilerledigt, Rückstellung ca. 1 0 T€ in 2021 
53 Am Angerteich 2 Geschwister- 
Scholl-Schule OS FUR Chemie Planung 4.000,00 7.600,00 -3.600,00 beauft ragt, LP 3 Entwurf in Arbeit 
54 Am Hohlweg 2 KiTa FT Holzschutz außen, Holzschäden 
Fenster 20.000,00 2.570,37 17.429,63 teilerledigt, Rückstellung 16 T€ notwendig 
55 Am Hohlweg 2 KiTa FT Fubo, Fliesenbelag Bäder 40.000, 00 3.575,98 36.424,02 teilerledigt, Rückstellung 36,5 T€ 
notwendig 
56 Am langen Felde 8 KiTa FT Austausch Bodenbelag 15.000,0 0 14.071,31 928,69 erledigt 
57 Am langen Felde 8 KiTa FT 
Ausbesserung Abdeckung durch WE 
realisierbar 10.000,00 10.000,00 0,00 erledigt, Restgeld (7T€) für 
Fassadensicherung als Rückstellung 
58 An der Hauptstraße 40A - 
Kita "Haus der 
Hundert 
Welten" 
Kita  Bodenbelagsarbeiten in 3 
Gruppenräumen 0,00 12.000,00 -12.000,00 erledigt, Schlussrechnung liegt vor 
59 An der Hauptstraße 40A - 
Kita "Haus der 
Hundert 
Welten" 
Kita Lichtsystem Foyer 10.000,00 -10.000,00 in Arbeit,  Rückstellung erforderl ich 
08.01.2021 
07:49 Uhr 5/13 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-02136 
60 An der Märchenwiese 3 
Albert- 
Schweitzer- 
Schule 
FÖS FUR Chemie Planung 4.000,00 7.600,00 -3.600,00 beauf tragt, LP 3 Entwurf in Arbeit 
61 Breitenfelder Str.18 68. Schule OS 
nicht raumhohe Raumteilung, 
Überarbeitung EDV- u. 
Stromversorgung,  zwei neue Türen, 
malermäßige Überarbeitung 
0,00 17.475,52 -17.475,52 erledigt 
62 Bremer Weg 17 KiTa FT Bodenbelag, Deckenputz 18.000,0 0 18.000,00 0,00 erledigt 
63 Buttergasse 9 Freizeittreff "Die 
Insel"/ 
Hauptgebäude 
FZE FT Fortsetzung Trockenlegung 60.000,00 62.415,93 -2.4 15,93 in Arbeit 
64 Buttergasse 9 Freizeittreff "Die 
Insel"/ 
Hauptgebäude 
FZE FT Aktualisierung Flucht- u. 
Rettungswegeplan 0,00 -61.416,33 61.416,33 erledigt 
65 Buttergasse 9 
Freizeittreff "Die 
Insel"/ 
Hauptgebäude 
Kita 
Instandsetzung und Trockenlegung 
Treppe, Geländer, Eingangsbereich - 
Rückstellung aus 2019 
27.842,00 27.842,00 0,00 in Arbeit 
66 Dachsstraße 5 Gustav-Hertz- 
Schule GYM Teilaustausch Schließanlage Ersatz 
Generalschlüssel 0,00 11.000,00 -11.000,00 beauftragt, Leistung bis 03/20 21 
67 Dahlienstraße 75A KiTa Schallschutz an Decke 
Bewegungsraum 9.000,00 8.584,17 415,83 erledigt 
68 Dahlienstraße 75A KiTa Sanierung "Milchküche" 
Fliesenarbeiten 15.000,00 12.988,32 2.011,68 erledigt 
69 Dahlienstraße 75A KiTa Sanierung Personal-WC  12.000 ,00 17.100,00 -5.100,00 erledigt 
70 Dahlienstraße 75A KiTa Sanierung Garderobe EG 10.000, 00 9.421,90 578,10 erledigt 
71 Dahlienstraße 75A KiTa Malerarbeiten im Objekt 8.000 ,00 8.000,00 0,00 erledigt 
72 Delitzscher Straße 110 Lindenhof- 
schule FÖS Erneuerung Sanitäranlagen, 
Brandschutz 40.000,00 40.000,00 0,00 verschoben auf Sommerferien 202 1 
73 Demmeringstraße 84 
Richard- 
Schumann- 
Schule 
GYM Malermäßige Instandsetzung und 
Leuchtentausch 20.000,00 -20.000,00 erledigt 
08.01.2021 
07:49 Uhr 6/13 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-02136 
74 Diderotstraße 13 -13a KiTa Brandschutzkonzept Tektur nach 
Auflage ABD 2.586,80 2.586,80 0,00 abgeschlossen 
75 Diderotstraße 13 -13a KiTa Außenputz, Treppen, 
Fassadenschutz 20.000,00 1.589,69 18.410,31 Planung liegt vor 
76 Diderotstraße 037, W.- 
Hauff-GS 
Wilhelm-Hauff- 
Schule GS Erstellung FW Plan 0,00 3.500,00 -3.500,00  in Arbeit 
77 Dieskaustraße 213 56. Schule OS FUR Chemie - Planung 4. 000,00 9.000,00 -5.000,00 beauftragt, LP 3 Entwurf in Arbeit 
78 Dieskaustraße 213 56. Schule OS FUR Biologie - Planung 4.000,00 5.600,00 -1.600,00 beauftragt, LP 3 Entwurf i n Arbeit 
79 Dieskaustraße 213 56. Schule OS 3. Bauabschnitt Fenster 21 7.000,00 249.000,00 -32.000,00 in Realisierung 
80 Döllingstraße 21 KiTa 
Planungsleistungen - statitische 
Leistungen imRahmen 
Variantenuntersuchung 
Holzbalkendecken … 
5.000,00 -5.000,00 in Arbeit 
81 Döllingstraße 25 24. Schule Hort Einbau Hortküche 6.500, 00 8.000,00 -1.500,00 erledigt 
82 Dummy 
(Klein)Lastenaufzüge - 
Gefährdungsbeurteilung Kleinlasten- 
und Lastenaufzüge 34.212,50 31.201,80 3.010,70 erledigt 
83 Eisenacher Straße 38 Kita Anstrich Türen, Malerarbeiten - 
Rückstellung aus 2019 2.500,00 4.828,44 -2.328,44 erledigt 
84 Eisenbahnstr. 52 KiTa Malerarbeiten 25.000,00 28.000,00 -3.000,00 erledigt 
85 Eisenbahnstraße 50 Schule am 
Rabet GS Aktualisierung Flucht- u. 
Rettungswegeplan 0,00 5.500,00 -5.500,00 erledigt 
86 Eisenbahnstraße 54 OFT "Am 
Rabet" OFT Aktualisierung Flucht- u. 
Rettungswegeplan 3.000,00 3.000,00 0,00 beauftragt, Leistung noch 2020 
87 Erich-Zeigner-Allee 38 Kinderheim/ 
Mädchenheim HzE Erneuerung Fenster 20.000,00 20.000,00 0,00 in Beauft ragung 
88 Friedrich-Bosse-Straße 
87A KiTa 
Instandsetzung Dach mit Holz- und 
Mauerschäden, inkl. Rückstellung 
aus 2018 25 T€
10.095,16 -10.095,16 erledigt 
08.01.2021 
07:49 Uhr 7/13 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-02136 
89 Friedrich-Bosse-Straße 
87A KiTa FT Sanierung Nebengebäude 25.000,00 58.700,00 -33. 700,00 in Arbeit 
90 
Gabelsbergerstraße 30, 
Freizeitanrichtung 
"O.S.K.A." 
Freizeitein- 
richtung 
"O.S.K.A." 
KiTa FT Sanierung Küche* 20.000,00 40.300,00 -20.300,00 b eauftragt, Fertigstellung 02/2021 
91 Geibelstraße 74 Adam-Friedrich- 
Oeser-Schule GS Einbau Prallschutz (LP 9) 341,26 341,26 0,00 erledigt 
92 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg- 
Schwarz-Straße OS Austausch Hebeanlage, Reparatur 
Vorbehälterhebeanlage 10.000,00 -10.000,00 beauftragt, Leistungserbringung 20 20 
93 Gersterstraße 74 9. Schule GS 
Prüfung Brandschutz (Tektur 
Baugenehmigung / Aufstellen 
Spinde) 
0,00 8.000,00 -8.000,00 Vorabstimmungen mit Bauaufsicht laufen 
noch 
94 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm- 
Schule GS Aktualisierung Flucht- u. 
Rettungswegeplan 880,60 1.032,68 -152,08 abgeschlossen 
95 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm- 
Schule GS Instandsetzung FUR Werken - 
Rückstellung aus 2019 17.000,00 5.031,20 11.968,80 erledigt 
96 Großmiltitzer Straße 4, Schule Miltitz GS Neu: Instandsetzung Lehrerzimmer 
Sanierung Nebengebäude 
25.000,00 5.939,53 19.060,47 erledigt 
97 Hannoversche Straße 2 
Johann-Heinrich- 
Pestalozzi- 
Schule 
FÖS Erstellung FW Plan 0,00 3.500,00 -3.500,00 in Arbeit 
98 Hillerstraße 7 Thomasschule 
zu Leipzig GYM Brandschutztüren und Umbau 
Speisenausgabe 50.000,00 50.000,00 0,00 Realisierung noch nicht begonnen wegen 
Personalmangel 
99 Jadassohnstraße 2 KiTa Aktualisierung Flucht-und 
Rettungswegpläne 2.500,00 1.682,00 818,00 erledigt 
100 Jörgen-Schmidtchen-Weg 
4 - 6 KiTa FT 
Umbau Küche 
Bodenbelag/Fliesen/Türen - Auflage, 
Ausführung 2020 
144.000,00 170.000,00 -26.000,00 erledigt 
101 Jörgen-Schmidtchen-Weg 
4 - 6 
Hans-Kroch- 
Schule GS Fensterinstandsetzung in Klassen- 
u. Gemeinschaftsräumen 0,00 10.000,00 -10.000,00 erledigt 
102 Kleiststraße 12 KiTa Sanierung Kinderbad 1.OG 40.000, 00 40.000,00 0,00 Angebot Planungsbüro (BS-Konzept) liegt 
noch nicht vor 
08.01.2021 
07:49 Uhr 8/13 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-02136 
103 Koehlerstraße 7 Kita "Villa 
Kunterbunt" KiTa FT Fassadensicherung 15.000,00 15.000,00 0,00 beauftrag t, Leistung 2021 
104 Komarowstraße 2, GS Sporthalle - Teilinstandsetzung zur 
Erhaltung der Betriebsfähigkeit 20.000,00 15.000,00 5.000,00 Teilleistungen zur Dachrepa ratur erfolgt 
105 Konradstraße 67/69 16. Schule OS Erneuerung Dachrinne 4 0.000,00 40.000,00 0,00 erledigt 
106 Konradstraße 72 Haus 1 KiTa Erneuerung Regelung HAST 1 5.000,00 -15.000,00 erledigt 
107 Kunzestraße 4 - 6 KiTa alte Heizkörper nebst Verkleidung 
austauschen 10.000,00 7.668,94 2.331,06 erledigt 
108 Kunzestraße 4 - 6 Kita Malerarbeiten - Rückstellung aus 
2019 9.102,00 9.102,00 0,00 offen, nach Rücksprache AfJFB kein 
Bedarf 
109 Kunzestraße 4 - 6 KiTa Mauer an Sandkasten als 
Überflutungsschutz 10.000,00 10.000,00 0,00 in Beauftragung, Ausführung An fang 2021 
110 Kurt-Tucholsky-Straße 10 - 
12 KiTa  2 Kleinkinder-WC, Instandsetzung 
Fußboden 12.000,00 12.000,00 0,00 erledigt 
111 Lichtenbergweg 3 Haus 2 KiTa FT Sanierung Sanitärraum  20.000,00 20.000,00 0,00 beauftragt, Leistung 03/2021 
112 Louis-Fürnberg-Straße 19 KiTa FT Bodenbelag, Türen Küche 15.000,00 15.000,00 0,00 in Arbeit 
113 Louis-Fürnberg-Straße 19 KiTa FT IS Zufahrt (betrifft auch L.-Fürnberg- 
Str. 21) 114.000,00 190.000,00 -76.000,00 Planung abgeschlossen, Umsetzung 2021 
wegen Kapazitätsengpässen der Baufirma 
114 Louis-Fürnberg-Straße 19 KiTa Brandschutz 20.000,00 20. 000,00 0,00 Planung teilweise erbracht, LP 3 in 2021 
vorgesehen. 
115 Mannheimer Straße 128 c Friedrich-Fröbel- 
Schule GS Aktualisierung Flucht- u. 
Rettungswegeplan 2.569,40 3.000,00 -430,60 abgeschlossen 
116 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel- 
Schule GS Instandsetzung FUR Werken - 
Rückstellung aus 2019 16.910,00 30.304,94 -13.394,94 erledigt 
117 Marschnerstraße 21 KiTa Jalousie erneuern 15.000,00 9.95 0,90 5.049,10 erledigt 
08.01.2021 
07:49 Uhr 9/13 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-02136 
118 Marschnerstraße 21 KiTa Malerarbeiten und 
Belagsauswechslung 20.000,00 20.000,00 0,00 Ausführung 2021 
119 Marschnerstraße 21 KiTa Behebung Brandschutzmängel 13.0 00,00 13.000,00 0,00 offen 
120 Marschnerstraße 21 KiTa 
Herrichten Freigelände und Kinder- 
WC, erforderlich für 
Betriebserlaubnis Kita, da  FF- 
Nutzung 
40.000,00 40.000,00 0,00 offen 
121 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert- 
Schule GS 
Errichtung Schallschutzdecke 
Speisesaal Haus 1 Planung 
Aufstellung Spinde 
15.000,00 15.000,00 0,00 erledigt 
122 Merseburger Straße 56 -58 Karl-Heine- 
Schule BSZ Erneuerung Heiztherme 
Hausmeisterwohnung 0,00 11.000,00 -11.000,00 erledigt 
123 Naunhofer Str. 31 Kita Erneuerung Putz u. Fenster im 
ehem. Kohlenkeller 15.000,00 -15.000,00 beauftragt, Erledigung bis 03/202 1 
124 Naunhofer Straße 31 Kita Beseitigung Mängel 
Kleinlastenaufzug 1.000,00 -1.000,00 beauftragt, Erledigung 1. Hbj. 202 1 
125 Nordstraße 43 - 45 KiTa Beseitigung Putzschäden 10.000, 00 10.000,00 0,00 erledigt 
126 Obere Eichstädtstraße 003 
Kinderheim / Wohngruppe 
Kinderheim / 
Wohngruppe HzE Trockenlegung der Einrichtung, 
Planung in 2019/Ausführung 2020 100.000,00 100.000,00 0,00 wird im Januar 2021 abgeschlosse n 
127 Obere Eichstädtstraße 3 Kinderheim HZE 3670 - JVP - Trockenlegung, 
Planung 26.609,58 26.609,58 0,00 erledigt 
128 Oststraße 181B 
Freizeittreff 
"Columbus 
Junior e.V."/ 
Haus 02 
FZE FT Erneuerung Dach 20.000,00 20.000,00 0,00 2021 
129 Paul-Michael-Straße 15 KiTa Malerarbeiten gesamtes Ge bäude 20.000,00 20.000,00 0,00 erledigt 
130 Pestalozzistraße 39-41 
Heinrich- 
Pestalozzi- 
Schule 
OS Erneuerung Regelung Sporthalle 10.000,00 -10.000,00 erledigt 
131 Poserstraße 55/ 55a KiTa FT Erneuerung Markisen EG/Ga rten 12.000,00 0,00 12.000,00 nicht erforderlich 
132 Poserstraße 55/ 55a KiTa Ft Gehwegplatten vor Schuppen 
erneuern 15.000,00 19.000,00 -4.000,00 erledigt, Restleistung beauftragt, ggf. erst 
21 erfüllbar (witterungsabhängig) 
08.01.2021 
07:49 Uhr 10/13 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-02136 
133 Prießnitzstr. 19 Schule am 
Leutzscher Holz GS Malerarbeiten 0,00 5.530,71 -5.530,71 erledigt und ab gerechnet 
134 Prinz-Eugen-Straße 34 OFT "Mühlholz" FZE Klingelanl age 15.000,00 15.000,00 0,00 erledigt 
135 Prinz-Eugen-Straße 34 OFT "Mühlholz" FZE Schallschutz innnen - Auflage ASiD 10.000,00 10.000,00 0,00 2021 
136 Rathenaustraße 21 KiTa Sanierung des Eingangbereiches 
(Treppe) 80.000,00 80.000,00 0,00 Planung in Arbeit 
137 Renftstraße 3 
Werner- 
Heisenberg- 
Schule 
GYM Reparatur/Erneuerung von 
Bodenbelägen 3.900,00 -3.900,00 beauftragt 
138 Saalfelder Straße 29 46. Schule Grund- 
schule 
Fortsetzung Teilmodernisierung 
Sanitäranlage 70.000,00 90.000,00 -20.000,00 abgeschlossen 
139 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Fernwärmeanschluss 26 .500,00 26.500,00 0,00 erledigt 
140 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Ballwurfsichere Bel euchtung 17.000,00 -17.000,00 beauftragt, in Arbeit, Schlussrechnung 
noch 2020 
141 Schleußiger Weg 1 Schulbiologie- 
zentrum sonstige Barrierefreiheit und Teilsanierung - 
Planung 40.000,00 40.000,00 0,00 begonnen; Umsetzung in 2021 
142 Schönbachstraße 17 Neue 
Nikolaischule GYM LP 9 Bauwerkstrockenlegung 
(13/1568) 938,64 938,64 0,00 erledigt 
143 Schützstraße 2 KiTa FT Dach- und Balkonentwässerung; 
Nässe in den Wänden 15.000,00 16.231,45 -1.231,45 in Arbeit 
144 Schützstraße 2 Kita Sicherung/Instandsetzung 
Gartenhaus - Rückstellung aus 2019 34.500,00 46.600,00 -12.100,00 erledigt 
145 Seehausener Allee 17 GS LP 9  Erneuerung HLS Sporth alle 181,70 181,70 0,00 erledigt 
146 Seidelstraße 1 Kita Erneuerung Waschbecken u. 
Armaturen 14.000,00 -14.000,00 Erledigung noch 2020 
147 Seidelstraße 1 Kita 
Beseitigung Mängel 
Sachverständigenprüfung 
Kleinlastenaufzüge 61706, 61707, 
62070 
0,00 3.000,00 -3.000,00 beauftragt, Leistung erst 2021 
08.01.2021 
07:49 Uhr 11/13 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-02136 
148 Seumestraße 99 KiTa FT Dachdeckung 
Nebengebäude/Fussboden 25.000,00 25.000,00 0,00 offen 
149 Spinnereistraße 8 KiTa Malerarbeiten Küche, Garderob en 20.000,00 20.300,00 -300,00 erledigt (weitere Leistungen 2021 
notwendig) 
150 Spittastraße 7 KiTa Netzbespannung Treppenhaus 13.000 ,00 19.800,00 -6.800,00 beauftragt in Arbeit, Fertigste llung 2021 
151 Sternwartenstraße 30 KiTa Malerarbeiten und 
Belagsauswechslung 20.000,00 20.000,00 0,00 erledigt 
152 Stollberger Straße 8 KiTa Erneuerung Bodenbelag kleines 
Spielfeld 8.000,00 20.000,00 -12.000,00 
erledigt aber reklamiert (falsches Material) 
Mängelbeseitigung bis 18.12. 2020 
angestrebt 
153 Stötteritzer Straße 1 KiTa Umbau Küche 50.000,00 50.0 00,00 0,00 beauftragt und in Arbeit, Restleistung 
02/2021 fertig 
154 Stötteritzer Straße 1 Kita 
Beseitigung Mängel 
Sachverständigenprüfung 
Kleinlastenaufzüge 56247, 56248 
0,00 2.000,00 -2.000,00 beauftragt, Leistung erst 2021 
155 Stünzer Straße 16 74. Schule GS Beweissicherungsverfahren 
Beschattung/Sonnenschutz 280.000,00 280.000,00 0,00 in Realisierung 
156 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS FUR Biologie Planu ng 4.000,00 5.600,00 -1.600,00 beauftragt, LP 3 Entwurf  in Arbeit 
157 Thietmarstraße 13 KiTa Malerarbeiten 20.000,00 10.685 ,72 9.314,28 erledigt 
158 Tschaikowskistraße 28 KiTa FT Sanitärraum 1.OG (Rohrstränge, 
Verkofferungen,Fliesen) 45.000,00 45.000,00 0,00 erledigt 
159 Weißdornstraße 2 - 2a Kita Erneuerung 
Trinkwasserhausanschluss 0,00 7.000,00 -7.000,00 beauftragt 
160 Wurzner Straße 122 KiTa FT Schallschutz Decke in 3 
Gruppenräumen 12.000,00 12.000,00 0,00 erledigt 
161 Zum Wäldchen 4 Schule 
Paunsdorf OS FUR Biologie Planung 4.000,00 5.600,00 -1.600,00 beau ftragt, LP 3 Entwurf in Arbeit 
162 Zur Schule 10a KiTa FT Bodenbelag Gruppenraum, 
Speiseraum 15.000,00 4.082,48 10.917,52 teilerledigt 
08.01.2021 
07:49 Uhr 12/13 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-02136 
163 Zwenkauer Straße 35 Schule 
Connewitz GS Erstellung Schallschutzdecke Raum 
302 - Inklusionsschüler 0,00 20.000,00 -20.000,00 erledigt 
164 Zwenkauer Straße 35 Schule 
Connewitz GS Planungsleistungen 
Sanitärstrangsanierung 601,49 601,49 0,00 abgeschlossen 
3.837.922,06 4.303.367,38 -465.445,32 
08.01.2021 
07:49 Uhr 13/13 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung VI-HP-07211 
hier: Sondertopf 2020 
Anlage 6a 
zu VII-02136 
Nr. Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkung 7.12.2020 
1 Arthur-Winkler-Straße 006, GYM Engelsdorf Akustikdecke Aula 23.631,00 €      erledigt 
2 Dieskaustraße 213, 56. Schule Herrichten von 3 Räumen 46.000,00 €      erledigt 
3 Elsbethstraße 001, G.-Scholl-GS malerm. Inst. Flure und punkt ueller Lärmschutz 50.000,00 €       
Restleistung in Höhe von 30 T€ erst 2021 
möglich (Rückstellungsbildung), Teil der 
Malerarbeiten (20 T€) erledigt 
4 Franzosenallee 021, 31. GS Malerarbeiten - Weiterführung SoToM aßnahme 2019 5.176,57 €         erledigt 
5 Garskestraße 019, K.-Biedermann-FÖS Malerarbeiten im 3. OG, AUR Nr. 310 und im Kellergang 
Kontierung Auftrag 105124300300 31.000,00 €      beauftragt. Leistung 2020 fertig und 
schlussgerechnet 
6 Garskestraße 021, K.-Biedermann-FÖS 
Malerarbeiten im EG, AUR Nr. 13 und im 3. OG, AUR 305,306, 307 und 
im Kellergeschoss, Raum 114 
Kontierung Auftrag 105124300300 
13.000,00 €      beauftragt. Leistung 2020 fertig und 
schlussgerechnet 
7 Geibelstraße 074, F.-Oeser-GS Lärmdämmung Horträume 114 und  115 14.527,90 €      erledigt 
8 Georg-Schwarz-Straße, 113 - OS Malermäßige Instandsetzung de s Flures 1. OG 16.000,00 €       beauftragt, Leistungserbringung aus 
Kapazitätsgründen erst 2021 möglich 
9 Gersterstraße 074 - 9. GS Schallschutz Hortraum 12.534,78 €      erledigt 
10 Gersterstraße 074 - 9. GS Schallschutz Klubraum 8.635,05 €        erledigt 
11 Goldsternstraße 023, Brüder-Grimm-Schule Malerarbeiten, Schallschu tz, Rückbau Lüftungsanlage 120.000,00 €     abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus 
12 Grünauer Allee 035 - J.-Ringelnatz-Schule Umbau Hortraum zu AU R -  €                 keine Umsetzung in 2020 
13 Hans-Driesch-Straße 041, 157. Schule 
Malerarbeiten, Deckenlampen, Austausch Sanitärtechnik Jungen, 
Instandsetzung Hortküche 
Kontierung Auftrag 105124300300 
65.000,00 €      erledigt 
14 Heinrichstraße 043-0 125.GS Maler u. FuBo Aula, Fortsetzun g 21.500,00 €      erledigt 
15 Kantatenweg 040 - Fritz-Gietzelt-Schule malermäßige Instandse tzung Fenster 20.617,60 €      erledigt 
16 Louis-Fürnberg-Straße 002, H.-Ch.-Andersen- 
Schule Malern Hauptgebäude 15.000,00 €      erledigt und abgerechnet 
17 Manetstraße 008, Anna-Magdalena-Bach GS Leuchtenaustau sch 11.255,78 €      erledigt 
18 Martin-Herrmann-Straß 001, 120. GS - 
20/1969WI 
Austausch Fensterband 1.OG Hofriegel zum Innenhof (13 T€ ), Fenster 
Anstrich außen 2.Teil (55 T€) 68.000,00 €      erledigt 
19 Martin-Herrmann-Straß 001, 120. GS SSH SSH Schallschutzplat ten 15.000,00 €      erledigt 
21.12.2020 
10:21 Uhr 1/2 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung VI-HP-07211 
hier: Sondertopf 2020 
Anlage 6a 
zu VII-02136 
Nr. Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkung 7.12.2020 
20 Martin-Herrmann-Straß 001, 120. Schule Schallschutz 2x Hort +  Flur 16.000,00 €      erledigt 
21 Neustädter Straße 001 - BSZ 7 Maler- u. Bodenbelegsarbeiten, Erneuerung Leuchten, Aufarbeitung 
Türen 25.000,00 €      
Leistungen in Höhe von 15 T€ erledigt 
Schlussrechnung steht noch aus, Restleistung 
Eingangstür im Jahre 2021 
22 Saalfelder Straße 029, 46. Schule Streichen von Räumlichkeiten komplett, Fußbodenaustausch, 
Akustikmaßnahmen 71.500,00 €      erledigt, Schlussrechnung steht noch aus 
23 Schlehenweg 032 - Th.-Körner-Schule Akustikdecken 31.224,86 €      erledigt 
24 Schönbachstraße 017 - Gym Neue Nikolai Einbau von Schalls chutzdecken 20.000,00 €      erledigt 
25 Schulstraße 006  OS Mölkau Einbau Schallschutzdecken 30.000,00 €      noch nicht beauftragt, Leistung 2021 als 
Rückstellung 
26 Seehausener Allee 017, Schule Seehausen Akkustikdecken 15.000,00 €      Beauftragung erfolgt 2020, Leistung Beginn 
2021 (Winterferien) 
27 Seumestraße 093 - GS Malerarbeiten und Belagsauswechslung 19.000,00 €      erledigt 
28 Stuttgarter Allee 003, 85. Schule Instandsetzung Fußbod en 31.258,54 €      erledigt 
29 Virchowstraße 004-006, 35. Schule EG Bodenbelag, Malerarbeit en 28.431,41 €      erledigt 
30 Volksgartenstraße 016, A.-Lindgren-GS Reparaturbudget 95.000,00 €      
Renovierungsarbeiten nach Vorgabe Schul- 
und Hortleitung 79 T€, Rest 16 T€ 
ungebundene  Restleistung für 2021 
31 An der Märchenwiese 049, Marienbrunner GS Renovierungs- und Schallschutzmaßnahmen 18.075,13 €       erledigt incl. Schlussrechnung 
32 An der Märchenwiese 049, Marienbrunner GS Malerarbeiten Flur, D urchgang zum Hort 20.000,00 €      noch nicht beauftragt, Leistung 2021 als 
Rückstellung 
33 Döllingstraße 025, 24. Schule GS Herrichten von Räumen 88.000,00 €      Teilleistung erfolgt, Restleistung/Abschluss in 
03/2021 
34 Wincklerstr. 3-5, 8. Schule Malerarbeiten 25.000,00 €      noch nicht erledigt, ungebundene 
Rückstellung 2021 
35 Wincklerstr. 3-5, E.-Zinna-Schule Malerarbeiten 30.000,00 €      noch nicht erledigt, ungebundene 
Rückstellung 2021 
36 Hillerstraße 007, Thomasschule Fahrradstellplätze, Umbauch WC , Fliesen und Türarbeiten - Fortsetzung 23.000,00 €      beauftragt, in Arbeit, Rückstellung erforderlich 
21.12.2020 
10:21 Uhr 2/2 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen (Indixierung: 30.11.2020) 
Anlage 7 
zu VII-Ifo-02136 
ID 
TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Züge BGF Schüler Summe 
KG300-400 je Platz je BGF 
Neubauvorhaben 
Aktivierung 
566 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-Schule GS 4 5.940 448 9.092.285 € 20.295 € 1.531 €
557 Tarostraße 6 Pablo-Neruda-Schule GS 4 6.467 448 9.444 .685 € 21.082 € 1.460 €
564 Scharnhorststraße 24 Kurt-Masur-Schule GS 5 7.678 560 12.251.793 € 21.878 € 1.596 €
52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 5 11.489 1.120 18 .578.139 € 16.588 € 1.617 €
38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportschule OS 4 7.034 672 11.5 04.045 € 17.119 € 1.635 €
Baubeschluss 
6 Addis-Abeba-Platz 1 Addis-Abeba-Platz GS 4 6.484 448 11. 518.107 € 25.710 € 1.776 €
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule 
1) GS 4+ 5.707 448 8.720.637 € 19.466 € 1.528 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule 1) GS 4+ 5.318 448 8.192.768 € 18.287 € 1.540 €
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße 1) GS 4+ 5.728 448 9.478.187 € 21.157 € 1.655 €
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 2) OS 4 8.118 672 20.492.696 € 30.495 € 2.525 €
97 Messe-Allee Schule an der Messe-Allee 2) OS 5 9.774 840 19.483.436 € 23.195 € 1.993 €
Komplexsanierungen 
Baubeschluss 
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße OS 2,5+ 4.605 420 5.814.564 € 13.844 € 1.263 €
86 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße OS 2,5+ 4.61 8 420 3.894.454 € 9.273 € 843 €
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS 3+ 4.526 336 5.266.892 € 15.675 € 1.164 €
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS 3 4.699 144 6.994.7 50 € 48.575 € 1.489 €
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS 3,5+ 4.606 392 6.157.00 0 € 15.707 € 1.337 €
1) Schüleranzahl exkl. 20% Kapazitätsobergrenze 
2) Kosten einschl. Generalübernehmerzuschlag 18% 
04.01.2021 
08:44 Uhr 1/1