24. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und offenen Freizeittreffs
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-08564
Datum: 2023-06-07
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/6 
 
 
 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-08564 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
 
Betreff: 
24. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und 
offenen Freizeittreffs 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  Information zur 
Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie  Information zur 
Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau  Information zur 
Kenntnis 
SBB Mitte  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nordost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Ost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Südost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Süd  Information zur 
Kenntnis 
SBB Südwest  Information zur 
Kenntnis 
SBB West  Information zur 
Kenntnis 
SBB Alt-West  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nordwest  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nord  Information zur 
Kenntnis 
Ratsversammlung 20.09.2023 Information zur 
Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der 24. Sachstandsbericht (Stand 31.03.2023) zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und offenen 
Freizeittreffs wird zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug 
Stadt Leipzig 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
1 von 39 in Zusammenstellung
2/6 
 
X  Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert.  
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GS), Gemeinschaftsschulen 
(GMS) mit den jeweiligen Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und 
Berufsschulzentren (BSZ).  
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung (HzE) 
sowie Offene Freizeit-Treffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen X nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung   nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
2 von 39 in Zusammenstellung
3/6 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
 Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
X Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 39 in Zusammenstellung
4/6 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben. 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
III.  Strategische Ziele 
 
Strategische Ziele sind aufgrund des Inhalts der Vorlage nicht zutreffend. 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert.  
4 von 39 in Zusammenstellung
5/6 
 
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GS), Gemeinschaftsschule 
(GMS) mit den jeweiligen Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und 
Berufsschulzentren (BSZ).  
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung (HzE) 
sowie Offene Freizeit-Treffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
2. Ausführliche Darstellung der Information 
 
In Anlehnung an die Schul- und Kitabaustrategie mit Einordnung nach Blöcken bzw. 
Kapazitätserweiterung und -sicherung erfolgt die Sortierung der Baumaßnahmen in den 
Anlagen. Die Anlagen werden zudem nach Objektnutzung wie folgt untergliedert:  
 
 a) für Schulbau  
 b) für Kita, HzE sowie OFT  
 
In Anlage 0 wird die Anlagenübersicht mit Turnus der Berichterstattung dargestellt. Die 
Anlagenstruktur und die Zeiträume der Berichterstattung zu den einzelnen Anlagen wurde 
mit Anpassung des 23. Sachstandsberichts (VII-Ifo-08035) abgestimmt.  
 
Auf die ausführlichen Erläuterungen zum Vorbereitungs- und Umsetzungsstand der 
Sofortschulen (VI-DS-05899-NF-21) wird verzichtet. Die Berichterstattung der bereits im Bau 
befindlichen Maßnahmen (Gymnasium Wiederitzsch in der Messe-Allee sowie das 
Gymnasium „Prager Spitze“ in der Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße) sind in 
den vorhandenen Anlagen zur Terminübersicht und den Finanzdaten enthalten. 
 
Detaillierte Information zu den Anlagen   
 
Anlagen 1a und 1b Terminübersicht  
 
In den Anlagen „Terminübersicht Schulbau“ (Anlage 1a) und „Terminübersicht 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs“ (Anlage 1b) werden sowohl 
geplante als auch in Realisierung befindliche Baumaßnahmen mit den jeweiligen 
Projektständen abgebildet.  
Für eine bessere Prognose und Übersichtlichkeit wurden zusätzliche Spalten mit 
Informationen ergänzt.  
Die Einschätzung der Verwaltung wird mit einem Ampelsystem hinterlegt, welches  
keine Terminverschiebung (grün), unkritische Terminverschiebungen (gelb) oder kritische 
Terminverschiebungen (rot) im Planungs- oder Bauprozess bei den einzelnen Vorhaben 
anzeigt.  
 
Anlagen 2a und 2b Finanzdaten 
 
In den jeweiligen Anlagen „Finanzdaten“ werden die aktuellen Beschlüsse einschließlich der 
mit dem jeweiligen Beschluss bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, 
Zuschüsse) und bestätigte Änderungen zu Mehrkosten getrennt nach Schulbau (Anlage 2a) 
und Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs (Anlage 2b) dargestellt.  
Über die Mehrkosten und Mittelumwidmungen, die sich aus der Entscheidungsbefugnis des 
Oberbürgermeisters gemäß § 21 der Hauptsatzung (VII-DS-06361-NF-04 vom 15.12.2022) 
ergeben wird ergänzend auf die Anlagen 3a bzw. 3b verwiesen. Dabei werden Mehrkosten 
aus Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind. Sämtliche Beträge werden inkl. 
5 von 39 in Zusammenstellung
6/6 
 
MwSt. ausgewiesen. 
 
Anlagen 3a und 3b Übersicht unterjährige Mittelumwidmungen  
 
Unterjährige Mittelumwidmungen gemäß folgenden Gesetzesgrundlagen 
 
- § 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (über-/außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen) 
- § 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
- § 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Aufwendungen, Auszahlungen, 
Verpflichtungsermächtigungen)  
 
werden, getrennt nach Schulbau (Anlage 3a) bzw. Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, 
Offene Freizeittreffs (Anlage 3b) ausgewiesen. Die Berichterstattung erfolgt entsprechend 
den Regelungen zu Wertgrenzen der Hauptsatzung. 
 
Anlagen 4a und 4b Erläuterung risikobehafteter Vorhaben  
 
Die Anlage 4 enthält eine Zusammenfassung sowie jeweilige Kurzerläuterung der 
risikobehafteten Vorhaben aufgrund kritischer Terminverschiebungen.  
Ziel der Verwaltung ist es, bei kritischen Terminverschiebungen zeitnah 
Gegensteuerungsmaßnahmen zu erarbeiten, umzusetzen und darüber in folgenden 
Berichten zu informieren.  
 
Risikobehaftete Schulbauvorhaben sind in Anlage 4a dargestellt. Risikobehaftete 
Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung und Offene Freizeittreffs liegen zum jetzigen Bericht 
nicht vor.  
 
 
Anlage/n 
0 Anlage 0 - Anlagenübersicht (öffentlich) 
 
1 Anlage 1a - Terminübersicht Schulbaumaßnahmen (öffentlich) 
 
2 Anlage 1b - Terminübersicht Kita, HzE, OFT (öffentlich) 
 
3 Anlage 2a - Finanzdaten Schulbaumaßnahmen (öffentlich) 
 
4 Anlage 2b - Finanzdaten Kita, HzE, OFT (öffentlich) 
 
5 Anlage 3a - Mittelumwidmungen Schulbau (öffentlich) 
 
6 Anlage 3b - Mittelumwidmungen Kita, HzE, OFT (öffentlich) 
 
7 Anlage 4a - Erläuterung risikobehaftete Vorhaben Schulbau (öffentlich) 
 
 
6 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita Anlagenübersicht Anlage 0
zu VII-Ifo-08564
Anlagen ab 23. Sachstandsbericht Berichtsturnus
Anlage 1 a Terminübersicht Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 2 a Finanzdaten Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 3 a Mittelumwidmung Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 4 a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 5 Kapazitäten Schulklassen Schulen 30.06. jährlich
Anlage 6 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, HzE, OFT
Anlage 7 a Baukostenvergleiche Schulen 31.12. jährlich
b Kita, HzE, OFT
Anlage 8 Beschluss- und Kostenübersicht realisierter SchulbaumaßnahmenSchulen 31.12. jährlich
Berichterstattung zum Umsetzungsstand 
des Jahresvorhabenplan (Werterhaltung)
1/1
7 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
1 670 Max-Liebermann-Str. / 
Knöflerstr. Grundschule GS Neubau 2029 1 A 06.2023 06.2025 06.2026 06.20 26 07.2029 07.2029 - -
2 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sani erung 2032 1 B 08.2026 08.2028 08.2029 08.2029 07.2032 07.20 32 - -
3 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanie rung 2035 1 C 06.2029 05.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
4 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule (1. BA) GY Er weiterung 2028 2 A 08.2022 09.2024 04.2025 04.2025 07.2028 0 7.2028 VII-DS-07433 -
5 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule (Interim) GY Interim 2032 2 B 06.2027 02.2024 06.2030 06.2030 06.2032 06.2032 - -
6 712 Nordplatz 13 Leibnizschule (2.BA) GY Sanierung 2028 2 C 08.2022 09.2024 04.2025 04.2025 07.2028 07.2028 VII-DS- 07433 -
7 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel -Straße GS Neubau 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 11 .2024 03.2025 VI-DS-06977 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
8 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 
(SH) SH, GS Neubau 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 11.20 24 03.2025 VI-DS-06977 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
9 19 Martin-Hermann-Straße 1 120. Schule GMS Sanierung 20 29 3 B 03.2023 10.2025 09.2026 09.2026 08.2029 08.2029 VII-D S-08026 -
10 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanieru ng 2031 3 C 08.2025 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
11 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung 2034 3 D 06 .2028 06.2030 06.2031 06.2031 07.2034 07.2034 - -
12 168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau 20 33 3 DD 09.2028 08.2030 09.2031 09.2031 08.2033 08.2033 - -
13 110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS Erweiterung 2022 4 A 04.2017 06.2018 10.2020 10.20 20 03.2022 05.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031 
14 508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS Sanierung 2022 4 AA 01.2020 02.2021 03.2021 03.202 1 08.2022 05.2023 VI-DS-00755 VII-DS-02035 
15 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS San ierung 2025 4 B 12.2020 07.2022 05.2023 09.2023 11.2025 07.2026 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06985 
16 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule an der Paul-Gruner -Straße GS Sanierung 2031 4 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.202 8 07.2031 07.2031 
17 48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstra ße OS Reaktivierung 2023 5 A 09.2018 06.2018 04.2020 04.2020 08.2023 10.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-03 
18 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neubau 2025 5 AA 07.2021 04.2023 11.2023 11.2023 02.2025 02. 2025 VII-DS-02822 VII-DS-08025 
19 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2027 5 B 07.2021 02.2024 01.2025 01.2025 05.2027 05.2027 VII-DS- 02822 -
20 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanieru ng 2031 5 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 06.2031 06.2031 - -
21 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung 2034 5 D 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 06.2034 06.2034 - -
22 703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS Neubau 2036 5 E 06.2031 07.2033 08.2034 08.2034 07.20 36 07.2036 - -
23 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straß e GS, SH Neubau 2026 6 A 05.2020 01.2023 04.2024 04.2024 08.2 026 08.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498 
24 68 Rosenowstraße 56 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule (H2 ) GS Sanierung 2029 6 B 09.2023 06.2025 06.2026 06.2026 06.20 29 06.2029 - -
25 72 Kohlgartenstraße 58 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule 
(interim) BSZ Sanierung 2030 6 C 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.20 30 06.2030 - -
26 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 7 A 06.2022 07.2023 07.2024 07.2024 07.2026 07.2026 VII -DS-07086 -
Stand: 10.05.2023 
14:40 Uhr 1/7 
8 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
27 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung 2031 7 B 0 6.2025 06.2026 06.2028 06.2028 06.2031 06.2031 - -
28 681 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule G S Sanierung 2033 7 C 06.2028 06.2026 06.2030 06.2030 06.2033 06.2033 - -
29 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau 2025 8 A 01.2019 04.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12 .2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
30 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Ne ubau 2025 8 A 01.2019 02.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12.202 5 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
31 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2029 8 B 06.20 24 06.2026 06.2027 06.2027 06.2029 06.2029 - -
32 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanier ung 2023 9 A 11.2019 07.2021 11.2021 11.2021 12.2023 05.2024 VII-DS-00402 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
33 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 2027 9 B 10.2022 08.2024 06.2025 06.2025 12.2027 12.2027 VII -DS-07445 -
34 204 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Lößnig / Marienbr unn GS Neubau 2031 9 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 07.203 1 07.2031 - -
35 509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG Neubau 2022 10 A 08.2017 05.2018 05.2019 05.2019 07.2022 05.2023 - § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
36 47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße (OS) OS Erweite rung 2022 10 A 08.2017 03.2018 03.2019 03.2019 07.2022 02.2023 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
37 505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau 2022 10 A 08.2017 06.2019 06.2020 06.2020 07.2022 04.2023 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
38 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF Sanierung 2023 10 A 08.2018 11.2021 03.2023 05.2023 07.2023 10.2023 - VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
39 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau 2023 10 A 10.2020 11.2021 04.2022 04.2022 08.2023 02.2024 VII-DS-01531 VII-DS-06311 
40 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße (GY) GY Neubau 2 023 10 AA 01.2019 10.2019 11.2020 11.2020 12.2023 01.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
41 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung 2024 10 B 09.2019 11.2021 02.2023 03.2023 07.2024 05.2025 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
42 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sa nierung 2026 10 C 09.2019 11.2021 11.2024 05.2025 07.2026 06.2027 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
43 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Ne ubau 2027 10 D 03.2020 06.2023 06.2025 06.2025 06.2027 06.20 27 VII-DS-00935 -
44 779 Uhlandstraße 28 neue Schule Georg-Schwarz- 
Straße (OS ab 2025) OS Umnutzung 2026 11 A 02.2024 02.2025 02.2025 06.2026 06.2026 - -
45 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 202 5 11 B 03.2020 02.2022 08.2022 08.2022 02.2025 02.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
46 553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule GS Sanierung 20 30 11 C 06.2024 06.2026 06.2027 06.2027 06.2030 06.2030 - -
47 494 Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Neubau 2031 12 A 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
48 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung 20 34 12 B 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 06.2034 06.2034 - -
49 791 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule 
(Interim) GS Interim 2028 13 A 06.2024 07.2024 07.2025 07.2025 06.2028 06.2028 - -
50 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanieru ng 2029 13 B 07.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2029 06.2029 - -
51 305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranu sstraße GMS Neubau 2029 14 A 09.2023 06.2025 06.2026 06.2026 06.2029 06.2029 - -
52 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung 2031 14 B 06.2 025 06.2024 06.2028 06.2028 06.2031 06.2031 - -
Stand: 10.05.2023 
14:40 Uhr 2/7 
9 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
53 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule (Interim ) FÖS Interim 2030 15 A 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.20 30 07.2030 - -
54 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanier ung 2029 15 B 06.2023 12.2025 03.2027 03.2027 07.2029 07.202 9 - -
55 314 Garskestraße 21 90. Schule GS Sanierung 2032 15 C 08. 2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
56 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Hans-Beimler-Straße GS Neubau 2028 16 A 03. 2022 12.2023 08.2025 08.2025 07.2028 07.2028 VII-DS-06864 -
57 565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule 
(Erweiterung) GY Erweiterung 2031 16 B 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07. 2031 07.2031 - -
58 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau 2024 17 A 07.2021 10.2021 02.2022 02.2022 08. 2024 10.2024 VII-DS-02831 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
59 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS N eubau 2026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 09.2023 07.2026 07.2 026 VII-DS-02831 VII-DS-07385 
60 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau 2026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 09.2023 07. 2026 07.2026 VII-DS-02831 VII-DS-07385 
61 701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY Interim 2022 18 A 12.2021 01.2022 01.2022 07.2022 12.2022 - VII-DS-02805 
62 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierun g 2024 18 B 07.2021 06.2022 06.2022 03.2024 03.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
63 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS E rweiterung 2029 19 A 01.2021 07.2026 08.2027 08.2027 07.202 9 07.2029 VII-DS-01933 -
64 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS S anierung 2027 19 B 01.2021 11.2023 07.2024 08.2024 07.2027 07.2027 VII-DS-01933 -
65 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. B A) SH, OS Neubau 2029 19 C 01.2021 07.2026 08.2027 08.2027 07 .2029 07.2029 VII-DS-01933 -
66 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (Inter im) GS Interim 2024 20 A 06.2022 06.2023 06.2024 06.2024 10.2 024 10.2024 - VII-DS-08539 
67 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanie rung 2026 20 B 05.2020 09.2023 11.2024 11.2024 11.2026 11.20 26 VII-DS-00944 VII-DS-08539 
68 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH , GS Neubau 2029 20 C 05.2020 08.2025 07.2027 07.2027 07.202 9 07.2029 VII-DS-00944 -
69 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Interim) GY Interim 2027 21 A 06.2021 01.2024 07.2025 07.2025 07.2027 07.2027 VI-DS-02633 -
70 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Haus 1) GY Sanierung 2027 21 B 06.2021 01.2024 11.2024 02.2025 08.2027 08.2027 VI-DS-02633 -
71 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(SH) SH, GY Neubau 2029 21 C 09.2023 07.2026 08.2027 08.2027 07.2 029 07.2029 - -
72 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (I nterim) GY Interim 2030 22 A 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 06.2030 06.2030 - -
73 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
(Außenstelle) GY Umbau 2029 22 B 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2029 07 .2029 - -
74 795 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schu le (Interim) GS Interim 2028 23 A 07.2023 07.2025 08.2026 08 .2026 07.2028 07.2028 - -
75 10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schul e (Haus II) GS Sanierung 2029 23 B 07.2023 07.2025 08.2026 0 8.2026 07.2029 07.2029 - -
76 777 Hohe Straße 19 Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau 2027 24 A 06.2022 07.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03. 2027 VII-DS-07088 -
77 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße (SH ) SH, OS Neubau 2029 24 B 08.2024 12.2026 03.2027 03.2027 07. 2029 07.2029 - -
78 796 Hillerstraße 7 Thomasschule (SH) SH, GY Neubau 202 9 24 C 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2029 07.2029 - -
Stand: 10.05.2023 
14:40 Uhr 3/7 
10 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
79 127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung (inn.) 2021 x 02.2016 05.2018 05.2019 05.2019 01.2021 01.2021 VI-DS-02 076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
80 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 2021 x 01.2018 07.2020 07.2021 07.2021 08.2021 11.2023 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
81 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2021 x 09.2016 08.2018 08.2019 08.2019 08.2021 09.2023 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
82 102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, G S Neubau 2021 x 09.2016 03.2019 04.2020 04.2020 08.2021 02.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
83 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenbe rg GS Erweiterung 2021 x 10.2016 06.2018 03.2020 03.2020 09.2021 01.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
84 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 2021 x 11.2016 01.2019 01.2020 01.2020 10.2021 02.2023 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
85 113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS E rweiterung 2022 x 09.2017 06.2018 10.2020 10.2020 08.2022 05.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-01029- 
DS-01 
86 664 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterun g 2023 x 01.2022 04.2022 04.2022 04.2023 04.2023 - VII-DS-06519- 
DS-02 
87 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) S H, GY Neubau 2023 x 08.2018 12.2020 10.2021 10.2021 07.2023 12.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
88 91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 x 11.2018 12.2021 01.2022 01.2022 10.2023 11.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
89 690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau 2023 x 11.2018 12.2021 01.2022 01.2022 10.2023 12.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
90 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH) SH, G S Sanierung 2024 x 03.2022 03.2023 03.2023 05.2024 05.2024 - VII-DS-07306 
91 653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2024 x 04.2020 10.2022 03.2023 03.2023 07.2024 07.2024 VI-DS-06442- 
DS-02 VII-DS-07520 
92 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY Neubau 2024 x 06.2018 10.2021 10.2022 10.2022 07.2024 07.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-06169- 
DS-01 
93 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutz ung 2024 x 06.2018 07.2021 04.2022 04.2022 08.2024 08.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01824 
94 501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau 2024 x 10.2019 03.2022 01.2023 02.2023 11.2024 06.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06738 
95 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule (SH ) SH, GS Sanierung 2025 x 04.2023 01.2024 01.2024 01.2025 01.2025 - VII-DS-07989 
96 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (Interim) GY Erweiterung 2025 x 09.2023 09.2023 02.2024 02.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-0 7895 -
97 800 Bästleinstraße 14 20. Schule (Interim) OS Interim 2025 x 01.2023 09.2023 02.2024 02.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-0 7895 -
98 108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH , OS Neubau 2025 x 07.2020 10.2022 06.2023 06.2023 06.2025 06.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-07447 
99 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau 2025 x 10.2019 03.2022 10.2022 02.2023 06.2025 06.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06740 
100 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterun g 2026 x 03.2019 03.2023 03.2024 03.2024 03.2026 03.2026 VII-DS-0 2297 -
101 802 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Erwei terung 2026 x 06.2023 07.2023 07.2024 07.2024 07.2026 07.2026 - -
102 798 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 2027 x 07.2024 07.2025 07.2025 07.2027 07.2027 - -
103 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS N eubau 2027 x 08.2022 07.2024 07.2025 07.2025 07.2027 07.2027 VII-DS-0 6741 -
104 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurt her Straße FÖS Umbau 2028 x 07.2023 07.2025 08.2026 08.2026 07.2028 07.2028 - -
Stand: 10.05.2023 
14:40 Uhr 4/7 
11 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
105 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanieru ng 2028 x 04.2022 05.2024 08.2025 08.2025 07.2028 07.2028 VII-DS-0 7084 -
106 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße O S Neubau 2028 x 12.2022 11.2024 08.2025 08.2025 07.2028 07.2028 VII-DS-0 7446 -
107 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY U mbau 2028 x 11.2022 12.2024 01.2026 01.2026 12.2028 12.2028 VII-DS-0 7444 -
108 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion 
(Parkplatz Arena 2) GS Neubau 2029 x 11.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2029 06.2029 - -
109 174 Lumumbastraße 4 Schule an der Lumumbastraße FÖS Umbau 2029 x 10.2023 06.2025 07.2026 07.2026 07.2029 07.2029 - -
110 694 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (SH) SH, GY Neubau 2029 x 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2029 07.2029 - -
111 391 Andromedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS Reakt ivierung 2030 x 07.2023 05.2026 09.2027 09.2027 03.2030 03.2030 VII-DS-0 8512 -
112 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung (inn.) 2030 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2030 07.2030 - -
113 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau 2030 x 09.2023 06.2026 06.2027 06.2027 07.2030 07.2030 - -
114 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-St ahmeln GS Neubau 2030 X 03.2024 07.2026 07.2027 07.2027 07.2030 07.2030 - -
115 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max-Klinger- 
Schule (SH) SH Neubau 2030 x 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2030 07.2030 - -
116 173 Dachsstraße 1 BSZ 1 - Wirtschaft und Verwaltung 
(SH - Außenstelle) SH, BSZ Neubau 2030 x 08.2025 08.2026 07.2028 07.2028 07.2030 07.2030 - -
117 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau 2030 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2030 07.2030 - -
118 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freilad ebahnhof GMS Neubau 2031 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
119 337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2 031 x 08.2025 08.2026 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
120 199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neub au 2031 x 08.2025 08.2026 08.2027 08.2027 07.2031 07.2031 - -
121 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 2031 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
122 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule am Bahnbo gen Leutzsch GY Neubau 2031 x 07.2025 07.2026 08.2027 08.2027 07.2031 07.2031 - -
123 804 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Schule am Jahrtaus endfeld OS Neubau 2031 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
124 753 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) 205. Schule OS Neubau 2031 x 09.2023 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
125 21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH ) SH, GS Neubau 2031 x 08.2026 07.2028 07.2029 07.2029 07.2031 07.2031 - -
126 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule (SH) SH, GS Neub au 2031 x 08.2026 07.2028 07.2029 07.2029 07.2031 07.2031 - -
127 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehba cher Straße GS Neubau 2032 x 08.2026 07.2028 08.2029 08.2029 07.2032 07.2032 - -
128 162 Bremer Straße (o. HNr.) Schule an der Bremer S traße (GY) GY, SH Neubau 2032 x 08.2026 08.2027 08.2029 08.2029 07.2032 07.2032 - -
129 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule (SH) SH, GY Neu bau 2032 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2032 07.2032 - -
130 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule (BSZ) BSZ Sanie rung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
Stand: 10.05.2023 
14:40 Uhr 5/7 
12 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
131 808 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanier ung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
132 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Anderse n-Schule GS Sanierung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
133 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung 20 33 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2033 07.2033 - -
134 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 
135 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanieru ng 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
136 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung (inn .) 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
137 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Erw eiterung 2033 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2033 07.2033 - -
138 279 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ S anierung (inn.) 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
139 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
140 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
141 816 Döllingstraße 25 24. Schule GS Sanierung (inn.) 2 034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
142 402 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule GS E rweiterung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
143 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
144 552 Wincklerstraße 3-5 8. Schule GS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
145 665 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY S anierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
146 815 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung (inn.) 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
147 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
148 814 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Sanierung (inn .) 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
149 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
150 805 Bästleinstraße 14 20. Schule (SH) SH, OS Neubau 2 034 x 08.2029 07.2031 07.2032 07.2032 07.2034 07.2034 - -
151 797 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH- 
Neubau) SH, GS Neubau x 06.2023 - -
152 114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweite rung 2021 07.2016 06.2018 01.2020 01.2020 06.2021 12.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
153 782 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf ( Interim) GY Interim 2022 04.2022 06.2022 06.2022 10.2022 01.2023 - VII-DS-07120- 
DS-01 
154 697 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung 2023 04.2021 04.2022 04.2022 02.2023 05.2023 - § 22 (2) Nr. 9b 
155 695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 
(energ.) 2023 11.2021 04.2023 04.2023 12.2023 12.2023 - VII-DS-06312 
156 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (Interim) G S Interim 2024 03.2019 03.2023 03.2024 03.2024 06.2024 10.2024 VII-DS-02297 -
Stand: 10.05.2023 
14:40 Uhr 6/7 
13 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen  - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
157 56 Preußenseite (o. HNr. - 
(Hauptbahnhof Westseite) 
Gymnasium (Investorenmodell - 
Löwitz Quartiersschule) GY Neubau 2024 07.2019 06.2020 02.2022 02.2022 06.2024 06.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 VII-DS-02005 
158 862 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH - Interi m) SH, GS Neubau 2024 09.2023 06.2024 06.2024 - -
159 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf ( Interim) GS Interim 2024 06.2020 06.2023 03.2024 03.2024 10.2024 10.2024 VII-DS-01 443 -
160 820 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ Sanierung 
(energ.) 2026 01.2023 08.2024 08.2025 08.2025 08.2026 08.2026 VII-DS-07 893 -
161 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS E rweiterung 2027 06.2020 06.2023 06.2024 06.2024 03.2027 03.2027 VII-DS-01 443 -
162 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS S anierung 2027 06.2020 06.2023 06.2024 06.2024 03.2027 03.2027 VII-DS-01 443 -
163 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH) SH, GS Ne ubau 2028 09.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
164 711 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung 2035 08.2030 07.2032 07.2033 07.2033 07.2035 07.2035 - -
165 495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhalt efläche) GS Neubau - -
166 164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neu bau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Berufsschulzentrum 
3
2
1
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können beschult 
werden 
Stand: 10.05.2023 
14:40 Uhr 7/7 
14 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neuba u 2027 1 A 03.2023 01.2025 09.2025 09.2025 06.2027 06.2027 VII-DS-00736- 
DS-01 -
2 755 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Inter im 2028 1 B 03.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
3 534 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Neuba u 2028 1 BB 03.2024 12.2025 12.2026 12.2026 06.2028 06.2028 - -
4 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung 2 028 1 C 07.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
5 776 Poserstraße 55/55a Kita "Spatzennest" Kita Sanieru ng 2033 1 D 07.2028 06.2030 07.2031 07.2031 06.2033 06.2033 - -
6 821 Berthold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sa nierung (inn.) 2035 1 E 07.2030 06.2032 06.2033 06.2033 06. 2035 06.2035 - -
7 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanieru ng (inn.) 2037 1 F 07.2032 06.2034 07.2035 07.2035 06.2037 0 6.2037 - -
8 823 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita (Interim) Kita Inter im 2026 2 A 07.2023 10.2024 07.2025 07.2025 08.2026 08.2026 V II-DS-08511 -
9 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung (inn.) 2028 2 B 07.2023 10.2025 12.2026 12.2026 0 6.2028 06.2028 VII-DS-08511 -
10 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita S anierung (inn.) 2029 2 C 07.2024 06.2026 07.2027 07.2027 06 .2029 06.2029 - -
11 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierun g (inn.) 2031 2 D 07.2026 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06 .2031 - -
12 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kit a Neubau 2026 3 A 07.2021 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06. 2026 - -
13 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung 202 8 3 B 02.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
14 468 Hermann-Liebmann-Straße 99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung (inn.) 2030 3 C 07.2025 06.2027 06.2028 06.2 028 06.2030 06.2030 - -
15 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita S anierung 2032 3 D 07.2027 06.2029 07.2030 07.2030 06.2032 06 .2032 - -
16 827 Engelsdorfer Straße 279 Kita "Flohkiste" Kita San ierung (inn.) 2036 3 F 07.2031 06.2033 07.2034 07.2034 06.2 036 06.2036 - -
17 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neu bau 2024 4 A 02.2021 01.2023 06.2023 06.2023 09.2024 09.2024 VII-DS-02416 VII-DS-07894 
18 224 Weißdornstraße 2-2a Kita "Igelnest" Kita Sanierun g 2027 4 B 02.2024 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 - -
19 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sani erung 2029 4 C 06.2026 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.20 29 - -
20 223 Ringstraße 213-215 Kita "Rasselbande" Kita Sanier ung 2031 4 D 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
21 220 Breisgaustraße 21a Kita "Häschengrube" Kita Sanie rung (inn.) 2033 4 E 06.2029 07.2030 07.2031 07.2031 06.203 3 06.2033 - -
22 829 Breisgaustraße 21 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE S anierung (inn.) 2033 4 EE 06.2029 06.2030 07.2031 07.2031 0 6.2033 06.2033 - -
23 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanier ung (inn.) 2035 4 F 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 06.2035 06.2035 - -
24 830 Königsteinstraße 72 Kita Kita Sanierung (inn.) 203 7 4 G 06.2031 06.2034 07.2035 07.2035 06.2037 06.2037 - -
25 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" K ita Sanierung (inn.) 2039 4 H 06.2035 06.2036 06.2037 06.20 37 06.2039 06.2039 - -
26 832 Grünauer Allee 18a Kita "Karussell" Kita Sanierun g 2041 4 I 06.2037 06.2038 07.2039 07.2039 06.2041 06.2041 - -
Stand: 10.05.2023 
14:23 Uhr 1/5 
15 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
27 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung 2043 4 J 06.2037 06.2040 06.2041 06.2041 06.2043 06.2043 - -
28 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung  (inn.) 2045 4 K 06.2041 06.2042 07.2043 07.2043 06.2045 06. 2045 - -
29 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" Kita Sanier ung (inn.) 2047 4 L 06.2041 06.2044 06.2045 06.2045 06.2047 06.2047 - -
30 754 Hans-Beimler-Straße 17 Kita Kita Neubau 2026 5 A 09.2 023 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 - -
31 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kita Kita Sanierung (inn.) 2026 5 B 09.2023 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 - -
32 774 Friedrich-Bosse-Straße 87a Kita "Villa am Auens ee" Kita Sanierung (inn.) 2029 5 C 06.2025 06.2026 07.2027 0 7.2027 06.2029 06.2029 - -
33 835 Bremer Weg 17 Kita "Wiederitzscher Spielkiste" K ita Sanierung 2031 5 D 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.20 31 06.2031 - -
34 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau 202 5 6 A 03.2021 12.2023 04.2024 04.2024 05.2025 06.2026 VII-DS-01311 -
35 770 Jörgen-Schmidtchen-Weg 6 Waldorfkindergarten Kit a Sanierung 2028 6 B 03.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
36 771 Yorkstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung 2030 6 C 06 .2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.2030 06.2030 - -
37 772 Wurzner Straße 122 Integrative BBW-Kindertagess tätte Kita Sanierung 2032 6 D 06.2028 06.2029 07.2030 07.203 0 06.2032 06.2032 - -
38 836 Schützstraße 2 Integrative BBW-Kindertagesstätt e Kita Sanierung 2034 6 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06. 2034 06.2034 - -
39 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sa nierung 2036 6 F 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06. 2036 - -
40 838 Thünenstraße 2 Kita "Thünenstraße" Kita Sanierung  (inn.) 2038 6 G 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 06.2038 06. 2038 - -
41 488 Täubchenweg 30 Kita "Projekt Kinder stärken" Kit a Sanierung (inn.) 2040 6 J 07.2035 06.2037 07.2038 07.2038 06.2040 06.2040 - -
42 839 Leipziger Straße 21 Kita (interim) Kita Interim 20 26 7 A 06.2023 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 - -
43 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrationseinrichtung K ita Sanierung 2028 7 B 03.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.20 28 06.2028 - -
44 763 Am langen Felde 8 Kita "Schatzkiste" Kita Sanieru ng 2030 7 C 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.2030 06.2030 - -
45 479 Rathenaustraße 21 Kita Kita Sanierung 2032 7 D 06.202 8 06.2029 07.2030 07.2030 06.2032 06.2032 - -
46 840 Schröderstraße 1 BBW-Kita "Burghausen" Kita Sanie rung 2034 7 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.2034 06.203 4 - -
47 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 
5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung 2036 7 F 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.2036 - -
48 543 Mothesstraße 2 Kita "Kitamo" Kita Sanierung 2026 8 A 12.2020 08.2023 04.2024 09.2024 02.2026 11.2026 VII-DS-01936 -
49 769 Jörgen-Schmidtchen-Weg 4 Kita "Kinderhaus Nasew eis" Kita Sanierung 2028 8 B 02.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
50 767 Hannoversche Straße 50 Fröbel-Kinderkrippe 
"Entdeckerland" Kita Sanierung 2030 8 C 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.2 030 06.2030 - -
51 768 Hannoversche Straße 52 Fröbel-Kindergarten "Riesen- und 
Zwergenland" Kita Sanierung 2032 8 D 06.2028 06.2029 07.2030 07.2030 06.2 032 06.2032 - -
52 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" K ita Sanierung 2034 8 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.20 34 06.2034 - -
Stand: 10.05.2023 
14:23 Uhr 2/5 
16 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
53 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung 2037 8 F 06.2033 06.2034 07.2035 07.2035 06.2 037 06.2037 - -
54 636 Hohe Straße 19 Kita Kita Neubau 2027 9 A 06.2022 07.2 024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
55 853 Hohe Straße 19 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neub au 2027 9 AA 06.2022 07.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
56 702 Haydnstraße 18-20 Kita "Joseph Haydn" Kita Neubau 2029 9 B 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
57 854 Tarostraße 17-19 Kita "Blauer Elefant" Kita Sanie rung (inn.) 2032 9 C 06.2028 06.2029 07.2030 07.2030 06.203 2 06.2032 - -
58 855 Gersterstraße 9-9a Kita "Max & Moritz" Kita Sanie rung 2034 9 D 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.2034 06.203 4 - -
59 856 Karl-Heine-Straße 34 Kita "Zum Elsternest" Kita S anierung 2036 9 E 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06 .2036 - -
60 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung 2024 10 A 10.2022 06.2023 06.2023 07.2024 07.2024 - § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
61 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung 2024 10 AA 10.2022 11.2022 05.2023 07.2024 07.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
62 780 Lobstädter Straße 14 a/b Freier Kindergarten Kit a Sanierung 2025 10 B 03.2022 10.2023 05.2024 05.2024 10.202 5 10.2025 VII-DS-07258 -
63 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau 2027 10 C 12. 2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
64 852 Nordstraße 43 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neuba u 2027 10 CC 12.2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
65 766 Tarostraße 7-9 Kita "Kleiner Muck" Kita Sanierung 2031 10 D 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
66 757 Buckyweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau 2025 11 A 12.2022 12.2023 05.2024 05.2024 04.2025 04.2025 VII-DS -07634 -
67 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikus se" Kita Sanierung 2028 11 B 03.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
68 764 Kurt-Tucholsky-Straße 10-12 Integrationseinrich tung Kita Sanierung (inn.) 2031 11 C 06.2027 06.2028 06.202 9 06.2029 06.2031 06.2031 - -
69 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sa nierung 2033 11 D 06.2029 06.2030 07.2031 07.2031 06.2033 06 .2033 - -
70 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sani erung 2036 11 E 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.2 036 - -
71 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung ( inn.) 2038 11 F 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 06.2038 06.2 038 - -
72 859 Heilemannstraße 19 Kita "Abenteuerland" Kita Sani erung (inn.) 2040 11 G 06.2036 06.2037 07.2038 07.2038 06.2 040 06.2040 - -
73 482 Seidelstraße 1/3 Kita Kita Sanierung (inn.) 2042 11 H 06.2038 06.2039 06.2040 06.2040 06.2042 06.2042 - -
74 860 Naunhofer Straße 31 Kita "Naunhofer Straße" Kita Sanierung 2044 11 I 06.2024 06.2041 07.2042 07.2042 06.2044 06.2044 - -
75 758 Kantatenweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau 2 026 12 A 06.2022 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 - -
76 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2027 12 B 07.2023 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 VII-DS-08599 -
77 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2029 12 C 07.2023 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 VII-DS-08599 -
78 473 Kunzestraße 6 Kita Kita Sanierung 2032 12 D 06.2028 06 .2029 07.2030 07.2030 06.2032 06.2032 - -
Stand: 10.05.2023 
14:23 Uhr 3/5 
17 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
79 472 Kunzestraße 4 Integrative Kindertageseinrichtun g Kita Sanierung 2034 12 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06 .2034 06.2034 - -
80 457 Alte Straße 2 Integrationseinrichtung Kita Sanier ung 2036 12 F 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.203 6 - -
81 519 Liliensteinstraße 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZ E Umnutzung 2020 x 03.2019 04.2020 06.2020 11.2022 12.2020 12.2022 VI-DS-06771 VII-DS-00981 
82 325 Liliensteinstraße 1a Hilfe zur Erziehung (HzE) H zE Umnutzung 2020 x 03.2019 04.2020 06.2020 11.2021 12.2020 12.2022 VI-DS-06771 VII-DS-00981 
83 675 Seipelweg 16a/b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2022 x 07.2020 05.2021 05.2021 10.2022 11.2022 - VII-DS-01397 
84 280 Tarostraße 9a Kindertagesstätte Kita Neubau 2022 x 09.2018 09.2020 03.2021 03.2021 11.2022 04.2023 VI-DS-04085- 
NF-01 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
85 521 Lindenthaler Hauptstraße 17 OFT "Lindenthal" OFT Brandschutz 2022 x 09.2020 09.2021 09.2021 11.2022 12.2022 - -
86 324 Deiwitzweg 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZE Umnutz ung 2023 x 07.2021 05.2022 11.2022 05.2023 12.2023 - VII-DS-04922 
87 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neu bau 2024 x 08.2019 01.2022 09.2022 12.2022 04.2024 06.2024 VI-DS-08275 VII-DS-06390 
88 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung 2024 x 01.2021 06.2022 04.2023 07.2023 07.2024 10.2024 VII-DS-01665 VII-DS-06715 
89 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neu bau 2024 x 01.2019 03.2022 10.2022 11.2022 09.2024 09.2024 VI-DS-06749 VII-DS-06520 
90 666 Leipziger Straße 165 staatliche Jugendhilfeeinr ichtung HzE Neubau 2024 x 01.2018 11.2022 03.2023 03.2023 10.2024 10.2024 VI-DS-04973- 
NF-01 VII-DS-06522 
91 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 HZE HZE Neubau 2024 x 07.2019 08.2021 03.2023 05.2023 12.2024 05.2025 VI-DS-08129 VII-DS-07383 
92 368 Potschkaustraße 50 Kita Kita Reaktivierung 2025 x 09.2018 05.2022 10.2022 11.2022 02.2025 02.2025 VI-DS-04085- 
NF-01 VII-DS-06714 
93 850 Schkorlopper Straße 34 Kita Kita Neubau 2026 x 09.2023 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 
94 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtu ng Kita Neubau 2026 x 04.2019 03.2024 03.2025 03.2025 10.2026 10.2026 VI-DS-06 977 VII-DS-08305 
95 460 Bornaische Straße 182c Kinderhaus am Agra-Park K ita Sanierung 2027 x 09.2023 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 - -
96 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau 202 7 x 07.2023 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 
97 573 Hallesche Straße (o. HNr.) Kita "Alte Brauerei" Kita Neubau 2028 x 06.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
98 851 Brandiser Straße 20 Kita "Sonnenkäfer" Kita Neuba u 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 
99 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kita (Freiladebahn hof Süd) Kita Neubau 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
100 634 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 1) Kita Neubau 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
101 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
102 635 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 2) Kita Sanierung 2031 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
103 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanieru ng 2031 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
104 848 Stuttgarter Allee 9 OFT "Völkerfreundschaft" OF T Neubau 2031 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 
Stand: 10.05.2023 
14:23 Uhr 4/5 
18 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
105 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Ne ubau 2035 x 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 06.2035 06.2035 - -
106 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistral e" OFT Sanierung 2036 x 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.2036 - -
107 704 An der Hauptstraße 40a Kita "Haus der hundert Welten" Kita Sanierung 2023 11.2021 04.2022 09.2022 04.2023 04.2023 - VII-DS-06362- 
DS-01 
Legende: 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Hilfe zur Erziehung 
3
2
1
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können beschult 
werden 
Stand: 10.05.2023 
14:23 Uhr 5/5 
19 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten
Anlage 2a
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
Ist 
Stand
27.04.2023
(Quelle SAP)
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
1 670 Max-Liebermann-Str. / 
Knöflerstr. Grundschule GS Neubau    20.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   20.000.000 € 100,00%
2 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sanierung    17.922.126 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           85.064 €                      - €   17.922.126 € 100,00%
3 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanierung    12.608.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   12.608.700 € 100,00%
4 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule (1. BA) GY Erweiterung    22.288.500 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   22.288.500 € 100,00%
5 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule (Interim) GY Interim      3.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.000.000 € 100,00%
6 712 Nordplatz 13 Leibnizschule (2.BA) GY Sanierung    18.382.200 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   18.382.200 € 100,00%
7 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-
Straße GS Neubau    40.011.000 €        36.011.000 €      4.000.000 € 11,11%    40.011.000 €                      - €                      - €                      - €      9.280.730 €    11.032.698 €   28.978.302 € 72,43%
8 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-
Straße (SH) SH, GS Neubau  s ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196 s. ID196
9 19 Martin-Hermann-Straße 1 120. Schule GMS Sanierung    42.298.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €    19.560.000 €   22.738.000 € 53,76%
10 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanierung      8.487.566 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         168.526 €                      - €     8.487.566 € 100,00%
11 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung    35.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   35.000.000 € 100,00%
12 168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau      5.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      1.900.000 €     3.600.000 € 65,45%
13 110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schule OS Erweiterung      8.728.610 €          4.500.000 €      4.228.610 € 93,97%      8.079.160 €      7.661.160 €      8.728.610 €                      - €      8.622.030 €      2.850.000 €     5.878.610 € 67,35%
14 508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schule OS Sanierung      8.886.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      6.609.264 €      4.388.800 €     4.497.200 € 50,61%
15 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung    25.349.130 €        13.000.000 €    12.349.130 € 94,99%    25.349.130 €                      - €                      - €                      - €      1.095.640 €    11.186.326 €   14.162.804 € 55,87%
16 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule an der Paul-Gruner-Straße GS Sanierung    20.000.000 €                         - €                      - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   20.000.000 € 
17 48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Reaktivierung    18.847.300 €          9.500.000 €      9.347.300 € 98,39%    14.400.000 €    16.080.700 €    17.326.700 €    18.847.300 €      1.520.600 €    10.984.848 €      8.314.661 €   10.532.639 € 55,88%
18 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neubau    13.403.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         363.000 €                      - €   13.403.000 € 100,00%
19 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung    13.720.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         121.350 €                      - €   13.720.000 € 100,00%
20 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanierung    18.058.600 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   18.058.600 € 100,00%
21 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung      2.800.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.800.000 € 100,00%
22 703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS Neubau      7.320.200 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     7.320.200 € 100,00%
23 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße GS, SH Neubau    29.807.300 €        29.807.300 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      1.131.424 €    10.865.000 €   18.942.300 € 63,55%
24 68 Rosenowstraße 56 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule 
(H2) GS Sanierung    11.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      3.544.529 €      1.637.000 €     9.363.000 € 85,12%
25 72 Kohlgartenstraße 58 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule 
(interim) BSZ Sanierung         996.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €        996.000 € 100,00%
26 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    29.943.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         581.700 €    18.780.000 €   11.163.700 € 37,28%
Stand: 12.05.2023
11:07 Uhr 1/7
20 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten
Anlage 2a
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
Ist 
Stand
27.04.2023
(Quelle SAP)
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
27 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung    14.044.500 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   14.044.500 € 100,00%
28 681 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule GS Sanierung      2.800.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.800.000 € 100,00%
29 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau    59.927.430 €        59.927.430 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      3.075.153 €    14.571.360 €   45.356.070 € 75,68%
30 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Neubau  s. ID 139  s. ID 139  s. ID 139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139 s. ID139
31 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau      3.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.000.000 € 100,00%
32 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierung    20.179.210 €        17.409.210 €      2.770.000 € 15,91%    20.179.210 €                      - €                      - €                      - €      2.770.000 €      5.326.346 €      5.537.050 €   14.642.160 € 72,56%
33 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung    31.100.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   31.100.000 € 100,00%
34 204 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau    24.450.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      6.080.000 €   18.370.400 € 75,13%
35 509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG Neubau    14.172.004 €        11.800.000 €      2.372.004 € 20,10%    13.016.104 €    14.172.004 €                      - €                      - €      1.155.900 €    10.818.579 €      3.551.742 €   10.620.262 € 74,94%
36 47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße (OS) OS Erweiterung    34.838.357 €        29.900.000 €      4.938.357 € 16,52%    34.838.357 €                      - €                      - €                      - €    28.755.446 €    14.000.000 €   20.838.357 € 59,81%
37 505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau    14.693.975 €        13.250.000 €      1.443.975 € 10,90%    14.450.000 €    14.693.975 €                      - €                      - €    12.443.450 €      4.302.633 €   10.391.342 € 70,72%
38 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF Sanierung      1.976.500 €          1.207.000 €         769.500 € 63,75%      1.637.000 €      1.976.500 €                      - €                      - €         339.500 €         343.650 €                      - €     1.976.500 € 100,00%
39 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.)Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau      7.221.179 €          5.815.809 €      1.405.370 € 24,16%      7.221.179 €                      - €                      - €                      - €      1.405.370 €      2.470.097 €      3.115.379 €     4.105.800 € 56,86%
40 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße (GY) GY Neubau    24.513.070 €        21.700.000 €      2.813.070 € 12,96%    23.141.886 €    24.513.070 €                      - €                      - €    12.228.465 €    14.041.475 €   10.471.595 € 42,72%
41 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.)GS Reaktivierung    14.605.194 €        14.605.194 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         668.917 €      7.966.234 €     6.638.960 € 45,46%
42 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sanierung    14.177.062 €        14.177.062 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         449.312 €      5.226.672 €     8.950.390 € 63,13%
43 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau    10.850.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         177.463 €                      - €   10.850.000 € 100,00%
44 779 Uhlandstraße 28 neue Schule Georg-Schwarz-
Straße (OS ab 2025) OS Umnutzung      3.342.500 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           50.155 €                      - €     3.342.500 € 100,00%
45 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung    14.488.000 €        12.386.000 €      2.102.000 € 16,97%    13.186.000 €    14.488.000 €                      - €                      - €      2.406.630 €      6.804.412 €     7.683.588 € 53,03%
46 553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule GS Sanierung    25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
47 494 Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Neubau    46.367.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      6.840.000 €   39.527.000 € 85,25%
48 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung    18.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   18.000.000 € 100,00%
49 791 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule 
(Interim) GS Interim      4.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.000.000 € 100,00%
50 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanierung    18.475.469 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      2.280.000 €   16.195.469 € 87,66%
51 305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranusstraße GMS Neubau    60.651.200 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      6.840.000 €   53.811.200 € 88,72%
52 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung    14.043.300 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   14.043.300 € 100,00%
Stand: 12.05.2023
11:07 Uhr 2/7
21 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten
Anlage 2a
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
Ist 
Stand
27.04.2023
(Quelle SAP)
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
53 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule (Interim) FÖS Interim      2.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.500.000 € 100,00%
54 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanierung    14.044.500 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   14.044.500 € 100,00%
55 314 Garskestraße 21 90. Schule GS Sanierung                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
56 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.)
Schule an der Hans-Beimler-
Straße GS Neubau    32.532.900 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         947.200 €      6.840.000 €   25.692.900 € 78,98%
57 565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule 
(Erweiterung) GY Erweiterung    25.000.050 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.050 € 100,00%
58 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (6-Feld-
SH) SH, GMS Neubau    25.312.400 €        23.012.400 €      2.300.000 € 9,99%    25.255.400 €                      - €                      - €                      - €      6.212.775 €      5.190.000 €   20.122.400 € 79,50%
59 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Neubau    86.787.700 €        86.787.700 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      3.745.634 €    24.958.000 €   61.829.700 € 71,24%
60 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (2-Feld-
SH) SH, GMS Neubau  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749 s. ID749
61 701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY Interim      1.151.000 €          1.151.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         728.420 €                      - €     1.151.000 € 100,00%
62 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung      4.484.800 €          3.727.700 €         757.100 € 20,31%      4.484.800 €                      - €                      - €                      - €      1.388.928 €         201.400 €     4.283.400 € 95,51%
63 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS Erweiterung      2.050.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         286.029 €                      - €     2.050.000 € 100,00%
64 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS Sanierung      9.475.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID686                      - €     9.475.000 € 100,00%
65 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. 
BA) SH, OS Neubau      6.545.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID686                      - €     6.545.000 € 100,00%
66 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (Interim) GS Interim      2.200.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           19.448 €                      - €     2.200.000 € 100,00%
67 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung    17.395.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         695.556 €                      - €   17.395.000 € 100,00%
68 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH, GS Neubau      6.314.033 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.314.033 € 100,00%
69 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule (Interim) GY Interim      2.235.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID510                      - €     2.235.000 € 100,00%
70 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule (Haus 1) GY Sanierung    16.902.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         287.018 €                      - €   16.902.000 € 100,00%
71 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule (SH) SH, GY Neubau      6.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.000.000 € 100,00%
72 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (Interim) GY Interim      2.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.500.000 € 100,00%
73 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
(Außenstelle) GY Umbau    10.164.400 €                         - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   10.164.400 € 100,00%
74 795 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule (Interim) GS Interim      2.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.500.000 € 100,00%
75 10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule (Haus II) GS Sanierung    10.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      1.900.000 €     8.100.000 € 81,00%
76 777 Hohe Straße 19 Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH)
SH, GS, 
OS Neubau      8.146.500 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         301.500 €                      - €     8.146.500 € 100,00%
77 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße 
(SH) SH, OS Neubau      6.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.000.000 € 100,00%
78 796 Hillerstraße 7 Thomasschule (SH) SH, GY Neubau      5.683.500 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.683.500 € 100,00%
Stand: 12.05.2023
11:07 Uhr 3/7
22 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten
Anlage 2a
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
Ist 
Stand
27.04.2023
(Quelle SAP)
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
79 127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1
Gebäude B GY Sanierung (inn.)      7.219.400 €          6.189.000 €      1.030.400 € 16,65%      6.899.400 €      7.219.400 €                      - €                      - €      6.540.840 €      4.042.700 €     3.176.700 € 44,00%
80 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung      8.080.200 €          7.813.200 €         267.000 € 3,42%      8.080.200 €                      - €                      - €                      - €      5.304.460 €      5.686.827 €     2.393.373 € 29,62%
81 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E
OS, GY, 
FÖS Neubau    23.574.600 €        22.925.600 €         649.000 € 2,83%    23.574.600 €                      - €                      - €                      - €    20.830.261 €    13.249.050 €   10.325.550 € 43,80%
82 102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, GS Neubau      6.191.163 €          4.970.000 €      1.221.163 € 24,57%      5.190.000 €      5.517.000 €      5.955.163 €      6.191.163 €      5.119.309 €      2.354.271 €     3.836.892 € 61,97%
83 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung      9.915.500 €          5.900.000 €      4.015.500 € 68,06%      9.555.500 €      9.915.500 €                      - €                      - €         360.000 €    12.507.028 €      3.281.319 €     6.634.181 € 66,91%
84 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2
Gebäude A GY Sanierung      8.838.330 €          8.496.330 €         342.000 € 4,03%      8.838.330 €                      - €                      - €                      - €      8.265.980 €      6.207.300 €     2.631.030 € 29,77%
85 113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erweiterung    10.652.085 €          5.500.000 €      5.152.085 € 93,67%      7.797.000 €      9.500.000 €    10.652.085 €                      - €      1.152.985 €      9.415.400 €      3.135.000 €     7.517.085 € 70,57%
86 664 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung      1.625.000 €          1.146.000 €         479.000 € 41,80%      1.432.500 €      1.625.000 €                      - €                      - €      1.045.676 €                      - €     1.625.000 € 100,00%
87 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) SH, GY Neubau      8.287.500 €          6.630.000 €      1.657.500 € 25,00%      8.287.500 €                      - €                      - €                      - €      3.065.436 €      3.722.561 €     4.564.939 € 55,08%
88 91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau    63.846.000 €        52.700.000 €    11.146.000 € 21,15%    63.846.000 €                      - €                      - €                      - €    33.628.266 €    12.904.080 €   50.941.920 € 79,79%
89 690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91 
90 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH) SH, GS Sanierung         999.870 €             999.870 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €           43.184 €                      - €        999.870 € 100,00%
91 653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung      8.309.000 €          8.309.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      2.160.000 €      2.040.000 €     6.269.000 € 75,45%
92 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY Neubau    45.203.340 €        20.000.000 €    25.203.340 € 126,02%    45.203.340 €                      - €                      - €                      - €    14.055.705 €    13.028.071 €   32.175.269 € 71,18%
93 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutzung    31.699.200 €        31.699.200 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      6.765.355 €    17.558.550 €   14.140.650 € 44,61%
94 501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau      6.580.900 €          6.580.900 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      1.456.853 €      3.457.389 €     3.123.511 € 47,46%
95 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule (SH) SH, GS Sanierung      2.122.332 €          2.122.332 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         124.062 €                      - €     2.122.332 € 100,00%
96 801 Mannheimer Straße 128 BGeorg-Christoph-Lichtenberg-
Schule (Interim) GY Erweiterung      4.836.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.836.000 € 100,00%
97 800 Bästleinstraße 14 20. Schule (Interim) OS Interim      3.337.300 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.337.300 € 100,00%
98 108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau      8.561.650 €          8.561.650 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      1.475.951 €                      - €     8.561.650 € 100,00%
99 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau      6.581.430 €          6.581.430 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      2.081.468 €      3.654.770 €     2.926.660 € 44,47%
100 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung      6.804.670 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         400.364 €      3.200.000 €     3.604.670 € 52,97%
101 802 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Erweiterung      9.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     9.000.000 € 100,00%
102 798 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung         408.500 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €        408.500 € 100,00%
103 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS Neubau      6.264.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         230.000 €      1.155.000 €     5.109.000 € 81,56%
104 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther 
Straße FÖS Umbau    10.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   10.000.000 € 100,00%
Stand: 12.05.2023
11:07 Uhr 4/7
23 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten
Anlage 2a
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
Ist 
Stand
27.04.2023
(Quelle SAP)
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
105 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung      6.851.682 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           62.808 €                      - €     6.851.682 € 100,00%
106 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße OS Neubau    37.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   37.500.000 € 100,00%
107 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY Umbau    34.371.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           14.062 €                      - €   34.371.000 € 100,00%
108 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion 
(Parkplatz Arena 2) GS Neubau    20.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   20.000.000 € 100,00%
109 174 Lumumbastraße 4 Schule an der Lumumbastraße FÖS Umbau    12.280.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   12.280.000 € 100,00%
110 694 Mannheimer Straße 128 BGeorg-Christoph-Lichtenberg-
Schule (SH) SH, GY Neubau    14.640.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   14.640.400 € 100,00%
111 391 Andromedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS Reaktivierung    25.676.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.676.800 € 100,00%
112 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung (inn.)    15.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   15.000.000 € 100,00%
113 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau    20.367.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      6.840.000 €   13.527.000 € 66,42%
114 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln GS Neubau    20.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      6.080.000 €   13.920.000 € 69,60%
115 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max-
Klinger-Schule (SH) SH Neubau      2.800.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.800.000 € 100,00%
116 173 Dachsstraße 1 BSZ 1 - Wirtschaft und Verwaltung 
(SH - Außenstelle) SH, BSZ Neubau      4.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.500.000 € 100,00%
117 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau      6.181.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      1.596.000 €     4.585.400 € 74,18%
118 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Neubau    70.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   70.000.000 € 100,00%
119 337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    20.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      6.840.000 €   13.160.000 € 65,80%
120 199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau    31.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   31.000.000 € 100,00%
121 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung      6.533.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      2.280.000 €     4.253.700 € 65,10%
122 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule am Bahnbogen Leutzsch GY Neubau    45.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   45.000.000 € 100,00%
123 804 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Schule am Jahrtausendfeld OS Neubau    41.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   41.000.000 € 100,00%
124 753 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) 205. Schule OS Neubau    44.520.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   44.520.000 € 100,00%
125 21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH) SH, GS Neubau      6.056.500 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      1.900.000 €     4.156.500 € 68,63%
126 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule (SH) SH, GS Neubau      5.362.500 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.362.500 € 100,00%
127 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehbacher Straße GS Neubau    19.650.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   19.650.000 € 100,00%
128 162 Bremer Straße (o. HNr.) Schule an der Bremer Straße 
(GY) GY, SH Neubau    30.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      9.880.000 €   20.120.000 € 67,07%
129 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule (SH) SH, GY Neubau                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
130 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule (BSZ) BSZ Sanierung    20.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   20.000.000 € 100,00%
Stand: 12.05.2023
11:07 Uhr 5/7
24 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten
Anlage 2a
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
Ist 
Stand
27.04.2023
(Quelle SAP)
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
131 808 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung    35.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   35.000.000 € 100,00%
132 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule GS Sanierung    25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
133 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung      2.561.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.561.400 € 100,00%
134 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung    25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
135 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanierung    25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
136 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung (inn.)    25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
137 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Erweiterung      3.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.500.000 € 100,00%
138 279 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ Sanierung (inn.)    20.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           75.574 €                      - €   20.000.000 € 100,00%
139 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung    20.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   20.000.000 € 100,00%
140 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung    25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
141 816 Döllingstraße 25 24. Schule GS Sanierung (inn.)    25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
142 402 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule GS Erweiterung    25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
143 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung    25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
144 552 Wincklerstraße 3-5 8. Schule GS Sanierung    20.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   20.000.000 € 100,00%
145 665 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY Sanierung    45.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   45.000.000 € 100,00%
146 815 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung (inn.)    35.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   35.000.000 € 100,00%
147 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung    35.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   35.000.000 € 100,00%
148 814 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Sanierung (inn.)    35.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   35.000.000 € 100,00%
149 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung    35.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   35.000.000 € 100,00%
150 805 Bästleinstraße 14 20. Schule (SH) SH, OS Neubau      8.605.666 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      1.275.130 €                      - €     8.605.666 € 100,00%
151 797 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH-
Neubau) SH, GS Neubau                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
152 114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterung      5.805.000 €          3.500.000 €      2.305.000 € 65,86%      5.005.000 €      5.505.000 €      5.805.000 €                      - €      5.701.000 €      2.150.817 €     3.654.183 € 62,95%
153 782 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (Interim) GY Interim         195.000 €             195.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         275.000 €                      - €        195.000 € 100,00%
154 697 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung      1.008.400 €             708.050 €         300.350 € 42,42%         858.050 €      1.008.400 €                      - €                      - €         438.935 €                      - €     1.008.400 € 100,00%
155 695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 
(energ.)      1.494.900 €          1.494.900 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         243.366 €                      - €     1.494.900 € 100,00%
156 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (Interim) GS Interim         977.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €        977.000 € 100,00%
Stand: 12.05.2023
11:07 Uhr 6/7
25 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen  - Finanzdaten
Anlage 2a
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
Ist 
Stand
27.04.2023
(Quelle SAP)
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
157 56 Preußenseite (o. HNr. - 
(Hauptbahnhof Westseite)
Gymnasium (Investorenmodell - 
Löwitz Quartiersschule) GY Neubau                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
158 862 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH - Interim) SH, GS Neubau                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
159 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Interim) GS Interim      2.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.000.000 € 100,00%
160 820 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ Sanierung 
(energ.)      3.600.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           96.000 €                      - €     3.600.000 € 100,00%
161 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erweiterung      9.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         538.774 €      6.456.274 €     3.043.726 € 32,04%
162 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sanierung      1.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      1.019.726 €        480.274 € 32,02%
163 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH) SH, GS Neubau                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
164 711 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
165 495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefläche) GS Neubau                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
166 164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau    26.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €      9.880.000 €   16.120.000 € 62,00%
 Summe       622.697.267 €  105.364.754 € 
     728.062.021 € 14,47%
Legende:
Gemeinschaftsschule
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Berufsschulzentrum
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 12.05.2023
11:07 Uhr 7/7
26 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
27.04.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neuba u      9.436.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          12.483  €                    - €     9.436.000 € 100,00% 
2 755 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Inter im      1.160.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.160.000 € 100, 00% 
3 534 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Neuba u      8.460.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     8.460.000 € 100,0 0% 
4 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung      9.760.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €            4.601 €                    - €     9.760.000 € 100,00% 
5 776 Poserstraße 55/55a Kita "Spatzennest" Kita Sanieru ng      7.400.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     7.400.000 € 100, 00% 
6 821 Berthold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sa nierung (inn.)      2.080.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.08 0.000 € 100,00% 
7 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanieru ng (inn.)      6.162.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.162.000  € 100,00% 
8 823 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita (Interim) Kita Inter im      4.982.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.982.000 € 100, 00% 
9 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung (inn.)      7.707.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     7. 707.000 € 100,00% 
10 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita S anierung (inn.)      2.184.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.1 84.000 € 100,00% 
11 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierun g (inn.)      2.340.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.340.000 € 100,00% 
12 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kit a Neubau      6.134.300 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        34 3.500 €                    - €     6.134.300 € 100, 00% 
13 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung      3.210.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   -  €                    - €     3.210.000 € 100,00% 
14 468 Hermann-Liebmann-Straße 99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung (inn.)      3.430.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.430.000 € 100,00% 
15 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita S anierung      7.320.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     7.320.000 € 100,00% 
16 827 Engelsdorfer Straße 279 Kita "Flohkiste" Kita San ierung (inn.)      1.482.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.482 .000 € 100,00% 
17 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neu bau      6.859.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        487.00 0 €      2.030.000 €     4.829.400 € 70,41% 
18 224 Weißdornstraße 2-2a Kita "Igelnest" Kita Sanierun g      5.190.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.190.000 € 100,0 0% 
19 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sani erung      5.680.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €            6.962 €                    - €     5.680.000 € 100, 00% 
20 223 Ringstraße 213-215 Kita "Rasselbande" Kita Sanier ung      6.020.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.020.000 € 100 ,00% 
21 220 Breisgaustraße 21a Kita "Häschengrube" Kita Sanie rung (inn.)      3.736.146 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €            7.854 €                    - €     3.736.146 € 100,00% 
22 829 Breisgaustraße 21 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE S anierung (inn.)      1.175.405 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.1 75.405 € 100,00% 
23 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanier ung (inn.)      3.120.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.120.00 0 € 100,00% 
24 830 Königsteinstraße 72 Kita Kita Sanierung (inn.)      3.588.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   -  €                    - €     3.588.000 € 100,00% 
25 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" K ita Sanierung (inn.)      4.940.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    -  €                   - €                    - €     4.940.000 € 100,00% 
26 832 Grünauer Allee 18a Kita "Karussell" Kita Sanierun g      3.904.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.904.000 € 100,0 0% 
Stand: 10.05.2023 
14:28 Uhr 1/5 
27 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
27.04.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
27 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung      5.760.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.760.000 € 100,00 % 
28 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung  (inn.)      2.548.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.548.000 €  100,00% 
29 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" Kita Sanier ung (inn.)         856.440 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €       856.4 40 € 100,00% 
30 754 Hans-Beimler-Straße 17 Kita Kita Neubau      1.091 .000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.091.000 € 100,00% 
31 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kita Kita Sanierung (inn.)      2.470.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.470.000 € 100,00 % 
32 774 Friedrich-Bosse-Straße 87a Kita "Villa am Auens ee" Kita Sanierung (inn.)      2.560.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €      2.560.000 € 100,00% 
33 835 Bremer Weg 17 Kita "Wiederitzscher Spielkiste" K ita Sanierung      1.240.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     1.240. 000 € 100,00% 
34 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau      4.140.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        301.185 €      1.312.500 €     2.827.900 € 68,30% 
35 770 Jörgen-Schmidtchen-Weg 6 Waldorfkindergarten Kit a Sanierung      8.561.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - € 
36 771 Yorkstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung      9.6 49.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     9.649.800 € 100,00% 
37 772 Wurzner Straße 122 Integrative BBW-Kindertagess tätte Kita Sanierung      2.580.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.580.000 € 100,00% 
38 836 Schützstraße 2 Integrative BBW-Kindertagesstätt e Kita Sanierung      1.960.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.96 0.000 € 100,00% 
39 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sa nierung      2.360.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.360.000 €  100,00% 
40 838 Thünenstraße 2 Kita "Thünenstraße" Kita Sanierung  (inn.)      1.890.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.890.000 €  100,00% 
41 488 Täubchenweg 30 Kita "Projekt Kinder stärken" Kit a Sanierung (inn.)      2.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2 .000.000 € 100,00% 
42 839 Leipziger Straße 21 Kita (interim) Kita Interim      1.091.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.091.000 € 100,00% 
43 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrationseinrichtung K ita Sanierung      6.900.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     6.900. 000 € 100,00% 
44 763 Am langen Felde 8 Kita "Schatzkiste" Kita Sanieru ng      3.130.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.130.000 € 100, 00% 
45 479 Rathenaustraße 21 Kita Kita Sanierung      2.990.2 00 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.990.200 € 100,00% 
46 840 Schröderstraße 1 BBW-Kita "Burghausen" Kita Sanie rung      1.360.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.360.000 € 10 0,00% 
47 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 
5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung      2.080.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.080.000 € 100,00% 
48 543 Mothesstraße 2 Kita "Kitamo" Kita Sanierung      6 .120.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        245.771 €                    - €     6.120.000 € 100,00% 
49 769 Jörgen-Schmidtchen-Weg 4 Kita "Kinderhaus Nasew eis" Kita Sanierung                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                   - € 
50 767 Hannoversche Straße 50 Fröbel-Kinderkrippe 
"Entdeckerland" Kita Sanierung      2.760.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.760 .000 € 100,00% 
51 768 Hannoversche Straße 52 Fröbel-Kindergarten "Riesen- und 
Zwergenland" Kita Sanierung      3.650.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.650 .800 € 100,00% 
52 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" K ita Sanierung      7.616.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     7.616. 000 € 100,00% 
Stand: 10.05.2023 
14:28 Uhr 2/5 
28 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
27.04.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
53 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung      7.232.100 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     7.232 .100 € 100,00% 
54 636 Hohe Straße 19 Kita Kita Neubau    10.070.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        201.000 €                    - €   10.070.000 € 100,00% 
55 853 Hohe Straße 19 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neub au      2.707.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        100.500  €                    - €     2.707.000 € 100,00% 
56 702 Haydnstraße 18-20 Kita "Joseph Haydn" Kita Neubau      3.990.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.990.500 € 100,00 % 
57 854 Tarostraße 17-19 Kita "Blauer Elefant" Kita Sanie rung (inn.)      8.700.000 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     8.700.0 00 € 100,00% 
58 855 Gersterstraße 9-9a Kita "Max & Moritz" Kita Sanie rung      3.936.300 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.936.300 € 10 0,00% 
59 856 Karl-Heine-Straße 34 Kita "Zum Elsternest" Kita S anierung      2.840.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.840.000 € 100,00% 
60 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung      4.290.600 €         3.975.870 €         314.730 € 7,92%      4.290.600 €                    - €                    - €                    - €        184.498 €                    - €     4. 290.600 € 100,00% 
61 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung      1.687.694 €         1.687.694 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        112.826 €                    - €     1.687.694 € 100,00% 
62 780 Lobstädter Straße 14 a/b Freier Kindergarten Kit a Sanierung      4.253.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          16.336 €                    - €     4.253.000 € 100,00% 
63 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau    20.262. 000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                     - €        132.000 €                    - €   20.262.000 € 100,00% 
64 852 Nordstraße 43 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neuba u  s. Kita ID677  s. Kita ID677  s. Kita ID677 s. Ki ta ID677  s. Kita ID677  s. Kita ID677  s. Kita ID67 7  s. Kita ID677          71.000 €  s. Kita ID677  s. Kita ID677 s. Kita ID677 
65 766 Tarostraße 7-9 Kita "Kleiner Muck" Kita Sanierung      8.560.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          27.704 €                    - €     8.560.000 € 100,00% 
66 757 Buckyweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau      6.090.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.090.000 € 100,00% 
67 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikus se" Kita Sanierung      3.100.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3. 100.000 € 100,00% 
68 764 Kurt-Tucholsky-Straße 10-12 Integrationseinrich tung Kita Sanierung (inn.)      7.610.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     7.610.000 € 100,00% 
69 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sa nierung      9.079.900 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     9.079.900 €  100,00% 
70 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sani erung      6.240.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.240.400 € 1 00,00% 
71 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung ( inn.)      5.330.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.330.000 € 1 00,00% 
72 859 Heilemannstraße 19 Kita "Abenteuerland" Kita Sani erung (inn.)      1.352.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     1.352. 000 € 100,00% 
73 482 Seidelstraße 1/3 Kita Kita Sanierung (inn.)      4 .524.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.524.000 € 100,00% 
74 860 Naunhofer Straße 31 Kita "Naunhofer Straße" Kita Sanierung      1.760.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.760.000  € 100,00% 
75 758 Kantatenweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau      2.700.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.700.000 € 100,00%
76 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung      4.240.440 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4. 240.440 € 100,00% 
77 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung      6.080.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6. 080.000 € 100,00% 
78 473 Kunzestraße 6 Kita Kita Sanierung      2.270.000 €                        - €                      - €                     - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.270.000 € 100,00% 
Stand: 10.05.2023 
14:28 Uhr 3/5 
29 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
27.04.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
79 472 Kunzestraße 4 Integrative Kindertageseinrichtun g Kita Sanierung      2.890.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €          37.982 €                    - €     2.890.00 0 € 100,00% 
80 457 Alte Straße 2 Integrationseinrichtung Kita Sanier ung      4.800.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.800.000 € 100 ,00% 
81 519 Liliensteinstraße 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZ E Umnutzung      2.177.100 €         2.177.100 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.931.210 €      1.084.850 €     1.092.250 € 50,17% 
82 325 Liliensteinstraße 1a Hilfe zur Erziehung (HzE) H zE Umnutzung  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529 
83 675 Seipelweg 16a/b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung         896.400 €            753.00 0 €         143.400 € 19,04%         896.400 €                    - €                    - €                    - €        552.544 €                    - €       480.274 € 53,58% 
84 280 Tarostraße 9a Kindertagesstätte Kita Neubau      4 .666.000 €         3.854.400 €         811.600 € 21 ,06%      4.100.000 €      4.376.000 €      4.666.00 0 €                    - €      3.591.786 €      1. 223.282 €     3.442.718 € 73,78% 
85 521 Lindenthaler Hauptstraße 17 OFT "Lindenthal" OFT Brandschutz      1.017.000 €         1.017.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.190.576 €                    - €     1.017.000 € 100,00% 
86 324 Deiwitzweg 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZE Umnutz ung      1.783.997 €         1.783.997 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        290.734 €         786.300 €       997 .697 € 55,92% 
87 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neu bau      8.929.180 €         8.929.180 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        890.324 €      2.002.047 €     6.927. 133 € 77,58% 
88 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung      1.58 4.200 €         1.584.200 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        168.790 €         989.333 €       594.867 € 37,55 % 
89 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neu bau      8.586.722 €         8.586.722 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        937.699 €      2.312.500 €     6.274. 222 € 73,07% 
90 666 Leipziger Straße 165 staatliche Jugendhilfeeinr ichtung HzE Neubau      4.507.407 €         4.507.407 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.507.407 € 100,00% 
91 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 HZE HZE Neubau      7.439. 233 €         7.439.233 €                    - € 0, 00%                    - €                    - €                    - €                    - €        533.762 €                    - €     7.439.233 € 10 0,00% 
92 368 Potschkaustraße 50 Kita Kita Reaktivierung      6. 605.670 €         6.605.670 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        374.561 €      2.191.500 €     4.414.170 € 66,8 2% 
93 850 Schkorlopper Straße 34 Kita Kita Neubau      1.663 .000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.663.000 € 100,00% 
94 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtu ng Kita Neubau      8.623.872 €         8.623.872 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        301.572 €                    - €     8.623.872 € 100,00% 
95 460 Bornaische Straße 182c Kinderhaus am Agra-Park K ita Sanierung      2.000.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €        970.651 €                    - €     2.000.000 €  100,00% 
96 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau      2.625.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   -  €                    - €     2.625.000 € 100,00% 
97 573 Hallesche Straße (o. HNr.) Kita "Alte Brauerei" Kita Neubau      4.400.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.400.00 0 € 100,00% 
98 851 Brandiser Straße 20 Kita "Sonnenkäfer" Kita Neuba u      3.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.000.000 € 100,0 0% 
99 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kita (Freiladebahn hof Süd) Kita Neubau      5.600.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.600.000 € 100,00% 
100 634 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 1) Kita Neubau      2.530.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.530.00 0 € 100,00% 
101 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung      7.200.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     7.200. 000 € 100,00% 
102 635 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 2) Kita Sanierung      3.200.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.200 .000 € 100,00% 
103 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanieru ng      1.600.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.600.000 € 100, 00% 
104 848 Stuttgarter Allee 9 OFT "Völkerfreundschaft" OF T Neubau      4.700.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.700.000 €  100,00% 
Stand: 10.05.2023 
14:28 Uhr 4/5 
30 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08564 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
27.04.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
105 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Ne ubau      2.757.960 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.757.960 € 10 0,00% 
106 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistral e" OFT Sanierung      1.386.300 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.38 6.300 € 100,00% 
107 704 An der Hauptstraße 40a Kita "Haus der hundert Welten" Kita Sanierung         686.500 €            50 6.500 €         180.000 € 35,54%         686.500 €                    - €                    - €                    - €        110.376 €                    - €       686.500 € 100,00% 
 Summe        62.031.845 €      1.449.730 € 
       63.481.575 € 2,28% 
Legende: 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Hilfe zur Erziehung 
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 10.05.2023 
14:28 Uhr 5/5 
31 von 39 in Zusammenstellung
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme
Projekt-
definition
(Empfänger)
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Projekt-
definition
(Sender)
Straße / Standort (Sender) Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der DeckungsquelleBeschlussgrundlage
1 412 Schönauer Straße 160 weiterführende Schule OS, GY Prüfung 7.0002538 § 20 225.000,00 7.0002503 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH-Neubau) TF-2022-042
2 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierung 7.0001935 § 20 1.558.000,00 7.0001784  
7.0002515 
Volksgartenstraße 16a  
Martin-Herrmann-Straße 1      
Schule an der Volksgartenstraße   
GMS M-Herrmann-Str., KomplexS+Erw.  TF-2022-046
3 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) SH, GY Neubau 7.0001503 § 20 700.000,00 7.0002503 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH-Neubau) TF-2022-034
4 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße (MZG) MZG Neubau 7.0002066 § 20 1.405.370,00 7.0001784 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße (eh. 
Schulgebäude Löbauer Str.) TF-2022-051
5 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) SH, GY Neubau 7.0001503 § 20 957.500,00
7.0001066  
7.0001784   
7.0001792   
7.0001937   
7.0001972   
7.0002159   
7.0001483 
Manetstraße 8    
Volksgartenstraße 16a     
Riebeckstraße 50     
Komarowstraße 2     
Kohlgartenstraße 58     
Garskestraße 19     
Uhlandstraße 28 
Anna-Magdalena-Bach-Schule  
Schule an der Volksgartenstraße   
Fritz-Baumgarten-Schule      
66. Schule (SH)      
BSZ 12 - Robert-Blum-Schule (interim)     
 Kurt-Biedermann-Schule      
Schule am Adler (Außenstelle)  
TF-2023-002
6 509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG Neubau 7.0001889 § 20 1.155.900,00
7.0001483  
7.0002496   
7.0001977   
7.0002205   
7.0002210   
7.0002022   
7.0002021   
7.0002525 
Uhlandstraße 28  
Schulze-Delitzsch-Straße 23   
Gregor-Fuchs-Straße 45   
Mockauer Straße  
Tauchaer Straße (o. HNr.)   
Lumumbastraße 4     
  
Schule am Adler (Außenstelle)  
Wilhelm-Wander-Schule (Interim)    
Schule Feuerwache Ost    
205. Schule    
Schule an der Lumumbastraße    
Grünes Klassenzimmer Gymnasien    
Grünes Klassenzimmer Oberschulen    
Grünes Klassenzimmer BSZ  
TF-2023-005
7 518 Wurzner Straße 140b Sportplatz Campus Ihmelsstraße SFF Sanierung 7.0002010 § 20 468.600,00 7.0002505 Bästleinstraße 14 20. Schule (Interim) TF-2023-007
8 842 Hannoversche Straße 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule FÖS Sanierung 1.100.22.1.5.01.0
4 § 79 113.629,00 1.100.23.1.1.01.0
5 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik VII-DS-08227
9 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (6-Feld-SH) SH, GMS Neubau 7.0001487 § 20 1.593.000,00 7.0002207  
7.0001957 
Eutritzscher Straße 17  
Kolmstraße (o. HNr.) 
Leibnizschule (1. BA)  
Schule an der Kolmstraße  TF-2023-006
10 93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 7.0001059 §20 1.323.236,09
7.0000317  
7.0000664   
7.0000680   
7.0000691   
7.0000956   
7.0000985   
7.0001043   
7.0001069   
7.0001077   
7.0001088 
  
Bernhard-Göring-Straße 107   
Gießerstraße 4   
Ratzelstraße 26   
Gorkistraße 1525   
Telemannstraße 9   
Renftstraße 3   
Ferdinand-Jost-Straße 33   
Heinrich-Heine-Straße 64   
Komarowstraße 2 
Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle  
Schule an der Bernhard-Göring-Straße    
Schule an der Gießerstraße    
Schule Ratzelstraße    
Goethe-Schule    
Gerda-Taro-Schule    
Werner-Heisenberg-Schule    
Schule am Weißeplatz     
Schule Böhlitz-Ehrenberg    
66. Schule  
TF-2023-001
11 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanierung 7.0001066 §20 1.124.800,00
7.0001088  
7.0001090   
7.0001097 
Komarowstraße 2  
Dieskaustraße 76   
Neustädter Straße 1 
66. Schule  
Johannes-Kepler-Schule    
BSZ 7 (Außenstelle)   
TF-2023-001
12 21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH) SH, GS Neubau 7.0001351 §20 186.000,00 7.0001097 Neustädter Straße 1 BSZ 7 (Außenstelle) TF-2023-001
13 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erweiterung 7.0001491 §20 1.360.836,57
7.0001353  
7.0001097   
7.0001098   
7.0001352   
7.0001354   
7.0001408   
7.0001442 
Max-Planck-Straße 1-3  
Neustädter Straße 1   
Rosenowstraße 56   
Thierschstraße 5   
Riebeckstraße 50   
Dösner Weg 27   
An der Kotsche 41 
Schule 5 (neu)  
BSZ 7 (Außenstelle)     
BSZ 12 - Robert-Blum-Schule (H2)    
31. Schule     
Fritz-Baumgarten-Schule    
Schule am Dösner Weg    
78. Schule  
TF-2023-001
Stadt Leipzig
Amt für Schule Anlage 3a
zu VII-Ifo-08564Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 31.03.2023)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/3
32 von 39 in Zusammenstellung
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme
Projekt-
definition
(Empfänger)
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Projekt-
definition
(Sender)
Straße / Standort (Sender) Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der DeckungsquelleBeschlussgrundlage
Stadt Leipzig
Amt für Schule Anlage 3a
zu VII-Ifo-08564Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 31.03.2023)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
14 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung 7.0001502 §20 1.413.977,30
7.0001442  
7.0000322   
7.0001471   
7.0001484   
7.0001486   
7.0001489   
7.0001490 
An der Kotsche 41 
   
Erfurter Straße 14   
Addis-Abeba-Platz 1   
Martinstraße 7   
Am Angerteich 2   
Baumannstraße 13 
78. Schule  
bewegliches AV    
Schule Erfurter Straße    
Schule am Addis-Abeba-Platz    
Ernst-Pinkert-Schule Haus II    
Schule Liebertwolkwitz    
Schule am grünen Gleis  
TF-2023-001
15 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße GS, SH Neubau 7.0001640 §20 5.010.857,02
7.0002210  
7.0000317   
7.0001498   
7.0001785   
7.0000345   
7.0001939   
7.0002203 
Lumumbastraße 4  
  
Dösner Weg 39-43   
Georg-Maurer-Straße 25   
   
   
Demmeringstraße 84 
Schule an der Lumumbastraße  
Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle    
Schule am Dösner Weg (GY)    
Schule Lößnig  Marienbrunn    
bewegliches AV    
E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche    
Robert-Schumann-Schule  
TF-2023-001
16 796 Hillerstraße 7 Thomasschule (SH) SH, GY Neubau 7.0001659 §20 696.500,00 7.0001490 Baumannstraße 13 Schule am grünen Gleis TF-2023-001
17 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max-Klinger-
Schule (SH) SH Neubau 7.0001672 §20 473.400,00 7.0001490 Baumannstraße 13 Schule am grünen Gleis TF-2023-001
18 103 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Erweiterung 7.0001741 §20 514.726,46 7.0001490  
7.0000345 
Baumannstraße 13  Schule am grünen Gleis  
bewegliches AV  TF-2023-001
19 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung 7.0001792 §20 197.317,65 7.0001490 Baumannstraße 13 Schule am grünen Gleis TF-2023-001
20 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau 7.0001793 §20 1.223.761,57 7.0001490 Baumannstraße 13 Schule am grünen Gleis TF-2023-001
21 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau 7.0001977 §20 2.457.200,00
7.0001656  
7.0001088   
7.0001490   
7.0000345   
7.0000347   
7.0001519   
7.0001643   
7.0001645   
7.0001651   
7.0001657   
7.0001662 
Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) 
Komarowstraße 2   
Baumannstraße 13   
   
   
Theklaer Straße 4   
Gerichtsweg 13   
Leipziger Straße 210   
Rödelstraße 6   
Pestalozzistraße 3941   
Dösner Weg 27 
Schule am Weißeplatz (SH)  
66. Schule    
Schule am grünen Gleis    
bewegliches AV    
bewegliches AV    
Goethe-Schule (SH)    
Wilhelm-Busch-Schule (SH)    
Schule Gundorf    
Schule am Auwald    
Heinrich-Pestalozzi-Schule    
Schule am Dösner Weg  
TF-2023-001
22 Uranusstr. / Saturnstr. Neue GS+SH Grünau Uranusstraße GS, SH Neubau 7.0001980 §20 592.588,00
7.0000317  
7.0001088   
7.0001746   
7.0002527   
7.0000337 
  
Komarowstraße 2   
Höltystraße 51   
Stuttgarter Allee 13 und 15, 9  
Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle
66. Schule  
Schule an der Höltystraße (SH)  Multifunktional 
NB BBZ Grünau  
bewegliches AV  
TF-2023-001
23 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung 7.0002156 §20 385.500,00
7.0000347  
7.0001663   
7.0001664   
7.0001665 
Miltitzer Weg 3
Bernhard-Göring-Straße 107 
Komarowstraße 2 
bewegliches AV
94. Schule Gebäude D  
Schule an der Bernhard-Göring-Straße  
66. Schule  
TF-2023-001
24 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung 7.0002157 §20 403.500,00
7.0001665  
7.0001666   
7.0001668   
7.0001669   
7.0001670   
7.0001673   
7.0001723   
7.0001736 
Komarowstraße 2
An der Kotsche 41 
Miltitzer Weg 4 
Miltitzer Weg 2 
Miltitzer Weg 1 
Miltitzer Weg 3 
Höltystraße 51 
Volksgartenstraße 16 
66. Schule
78. Schule  
Max-Klinger-Schule Haus 1 Gebäude B  
Max-Klinger-Schule Haus 2 Gebäude A  
Comenius-Schule  
94. Schule 
Gebäude D  Schule an der Höltystraße  
Astrid-Lindgren-Schule  
TF-2023-001
2/3
33 von 39 in Zusammenstellung
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme
Projekt-
definition
(Empfänger)
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Projekt-
definition
(Sender)
Straße / Standort (Sender) Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der DeckungsquelleBeschlussgrundlage
Stadt Leipzig
Amt für Schule Anlage 3a
zu VII-Ifo-08564Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 31.03.2023)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
25 681 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule GS Sanierung 7.0002158 §20 403.500,00
7.0001737  
7.0001736   
7.0001745   
7.0001749 
Uranusstraße 1 
Volksgartenstraße 16 
Arno-Nitzsche-Straße 7 
Bernhard-Göring-Straße 107 
91. Schule
Astrid-Lindgren-Schule  
Apollonia-von-Wiedebach-Schule  
Schule an der Bernhard-Göring-Straße (SH)  
TF-2023-001
26 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanierung 7.0002159 §20 403.500,00
7.0001784  
7.0001937   
7.0001749   
7.0001750   
7.0001755   
7.0001791   
7.0001844   
7.0001885   
7.0001886   
7.0001896   
7.0001915 
Volksgartenstraße 16a  
Komarowstraße 2   
Bernhard-Göring-Straße 107   
Krönerstraße 7   
Edisonstraße 6   
Großmiltitzer Straße 4   
Krönerstraße 3   
  
Samuel-Lampel-Straße 1   
Barnet-Licht-Platz 1   
Göbschelwitzer Weg 1 
Schule an der Volksgartenstraße 
66. Schule (SH)    
Schule an der Bernhard-Göring-Straße (SH)    
Schule Ihmelsstraße (SH)    
Christoph-Arnold-Schule (SH)    
Schule Miltitz    
Schule Ihmelsstraße (OS)    
SZ Grünau NW, öffentl. Erschließung    
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule (Haus 2)    
Schule am Barnet-Licht-Platz    
Schule Portitz  
TF-2023-001
27 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung 7.0002161 §20 389.400,00
7.0001937  
7.0001946   
7.0001941   
7.0001943   
7.0001944   
7.0001951   
7.0001961 
Komarowstraße 2  
Telemannstraße 9   
Dösner Weg 27  
Lidicestraße 12   
Mannheimer Straße 128c   
Zur Schule 11   
Arno-Nitzsche-Straße 7 
66. Schule (SH)  
Gerda-Taro-Schule    
Schule am Dösner Weg    
Christian-Gottlob-Frege-Schule (SH)    
Friedrich-Fröbel-Schule    
Schule Wiederitzsch    
Apollonia-von-Wiedebach-Schule  
TF-2023-001
28 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanierung 7.0002162 §20 389.400,00
7.0002022  
7.0001961   
7.0001965   
7.0001967   
7.0002010   
7.0002025 
Freiflächen an Gymnasien
Arno-Nitzsche-Straße 7   
Willi-Bredel-Straße 15   
Kieler Straße 72b   
Wurzner Straße 140b   
Am Kirschberg 49 
Grünes Klassenzimmer Gymnasien  
Apollonia-von-Wiedebach-Schule    
Wilhelm-Ostwald-Schule    
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule (Haus 1)    
Quartiersschule Ihmelsstraße - Sportfreifläche    
Wladimir-Filatow-Schule 
TF-2023-001
29 703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße (SH) SH, OS Neubau 7.0002206 §20 219.800,00
7.0002207  
7.0002025   
7.0002045   
7.0002066   
7.0002155 
Eutritzscher Straße 17  
Am Kirschberg 49   
Stahmelner Höhe 1
Volksgartenstraße 16  
Elsbethstraße 2-4
   
Leibnizschule (1. BA)  
Wladimir-Filatow-Schule    
Schule Stahmeln    
Astrid-Lindgren-Schule (Interim)    
Schiller-Schule
TF-2023-001
30 694 Mannheimer Straße 128 BGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 
(SH) SH, GY Neubau 7.0002209 §20 439.600,00
7.0002207  
7.0002523   
7.0002527   
7.0002208   
7.0002289   
7.0002310   
7.0002316   
7.0002378 
Eutritzscher Straße 17  
Riesaer Straße 177   
Stuttgarter Allee 13 und 15, 9   
Althener Str.   
Klettenstraße 43   
Gartenwinkel 30   
Göbschelwitzer Weg 1   
Zwenkauer Straße 35 
Leibnizschule (1. BA)  
Schule Engelsdorf    
Multifunktional NB BBZ Grünau    
GYM Engelsdorf, Ausbau Althener Str.    
Auslagerungsschule Paunsdorf    
Alfred-Kästner-Schule (SH)    
Schule Portitz    
Schule Connewitz  
TF-2023-001
3/3
34 von 39 in Zusammenstellung
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Projekt-
definition
(Empfänger)
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Projekt-
definition
(Sender)
Straße / Standort 
(Sender)
Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der DeckungsquelleBeschlussgrundlage
1 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin 
Blümchen" Kita Sanierung 7.0002184 §20 255.430,00 7.0002355 Kita Kunzestraße 4-6 Integrative Kindertageseinrichtung TF-2022-054
2 350 Reichpietschstraße 
16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neubau 7.0001973 § 20
VE22 kw 24 873.500,00 7.0002183 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" -
3 368 Potschkaustraße 50 Kita Kita Reaktivierung 7.0001847 § 20
VE22 kw 24 925.900,00 7.0002223 Hohe Straße 19 Hilfe zur Erziehung (HzE) -
4 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung 7.0002055 § 20
VE22 kw 24 159.500,00 7.0001763 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" -
Stadt Leipzig
Amt für Jugend und Familie Anlage 3b
zu VII-Ifo-0xxxx
Kindertagesstätten, 
Hilfe zur Erziehung,
Anlage 3a
zu VII-Ifo-08035
Anlage 3b
zu VII-Ifo-08564Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung, Offene Freizeittreffs (Stand 31.03.2023)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
35 von 39 in Zusammenstellung
1/4  
 
 Risikobehaftete Vorhaben Anlage 4a 
 -Schulbau- zu VII-Ifo-08564 
 
Lfd Nr. 1 
Quartiersschule Ihmelsstraße 
Krönerstraße 7 
Neubau Sporthalle  
ID TF 505, PSP-Element 7.0001750.700 
 
Die Baumaßnahme konnte nicht wie geplant fertig gestellt werden. Die Gründe resultierten 
aus: 
 Lieferengpässen bei verschiedenen Bauelementen und Baustoffen (z.B. TWD-
Dämmstoffe der Profilglasfassade) 
 coronabedingten Verzögerungen (Kampfmittelräumungsdienst u.a.)  
 witterungsbedingten Bauunterbrechung der Rohbauarbeiten 
 Verzögerungen durch Aufhebung mehrerer Vergaben  
 technische Probleme mit Fußbodenheizung dadurch verzögerte Fertigstellung des 
Sporthallenbodens 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   02/2022 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        04/2023 
Neu prognostizierte Fertigstellung:       keine Änderung 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:   13.250.000,00 € 
aktuelle Kostenprognose:        14.400.000,00 €  
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Die Sporthalle wurde am 13.03.2023 an den Nutzer übergeben. 
   
36 von 39 in Zusammenstellung
2/4  
 
 
Lfd Nr. 2 
Quartiersschule Ihmelsstraße 
Krönerstraße 5 
Neubau Gymnasium  
ID TF 94, PSP-Element 7.0001361.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant fertig gestellt werden. Die Gründe resultieren aus: 
 Verspäteter Baubeginn (10/2020) wegen Widerspruch in Bauablaufplanung 
 Lieferengpässe bei Materialien (z.B. Dämmstoffe, Stahl) 
 Probleme bei Erstellung von Durchbrüchen, zeitliche Verzüge bei den TGA-Gewerken 
und der daraus resultierenden gestörten Bauausführung und Fertigstellung bei 
Nachfolgegewerken, insbesondere Trockenbau bedingen ca. 5 Monate Verzug 
 Kündigung Estrichleger und Tischlerinnenausbau, Neuausschreibungen erforderlich, 
zeitl. Verzögerungen dadurch ca. 6 Monate 
 Verspäteter Baubeginn Freianlagen auf Grund Verzug Fassade/ Gerüstabbau 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   07/2023 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        01/2024 
Neu prognostizierte Fertigstellung:       keine Änderung 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:   21.700.000,00 € 
aktuelle Kostenprognose:        24.200.000,00 € 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Die Schüler des Gymnasiums sind momentan auch in der bereits übergebenen Oberschule 
(Krönerstraße 3) untergebracht, da der Aufwuchs beider Schulen jeweils noch nicht die volle 
Platzkapazität erfordert.  
  
37 von 39 in Zusammenstellung
3/4  
 
 
Lfd Nr. 3 
Schule am Freiladebahnhof 
Delitzscher Straße (o. Hnr.) 
Neubau Gemeinschaftsschule  
ID TF 349, PSP-Element - 
 
Die Grundschule ist abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum 
Freiladebahnhof. Das betreffende Grundstück gehört einem Privatinvestor mit dem 
städtebauliche Vereinbarungen zu zukünftigen Planungen zu treffen sind. 
Eine Fortschreibung der Soll-Termine und Kostenentwicklung kann erst zu gegebener Zeit 
erfolgen. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   - 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        - 
Neu prognostizierte Fertigstellung:        - 
  
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:    - 
aktuelle Kostenprognose:         - 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Die ungeklärte Bauzeitverschiebung wurde bei der Kapazitätenplanung bei anderen 
Schulformen berücksichtigt. 
  
38 von 39 in Zusammenstellung
4/4  
 
 
Lfd Nr. 4 
Schule an der Volksgartenstraße  
Volksgartenstraße (o. Hnr.) 
Neubau Mehrzweckgebäude (Gebäude C)  
ID TF 639, PSP-Element 7.0002066.700 
 
Terminverschiebung aufgrund notwendiger Anbindung von Mehrzweckgebäude an GS Schule 
an der Volksgartenstraße, Volksgartenstraße 16a (ID TF 159). Diese Arbeiten konnten erst 
nach verspäteter Freilenkung der Grundschule beginnen. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   07/2023 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        07/2023 
Neu prognostizierte Fertigstellung:        02/2024 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:         5.815.809 € 
aktuelle Kostenprognose:              7.500.000 € 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Da die Schule bereits überbelegt ist, verschärft sich die gegenwärtige Situation mit der 
Verschiebung der Baumaßnahme. Weitere Horträume müssen in Doppelnutzung gehen. Für 
den Hort ist nur noch ein separater Raum im UG vorhanden. Auf unvorhergesehene Bedarfe 
kann dann nicht reagiert werden. 
39 von 39 in Zusammenstellung