Bau- und Finanzierungsbeschluss Kita Waldkerbelstraße 2/2a, 04329 Leipzig - Brandschutzmaßnahmen und Bestätigung außerplanmäßiger Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-03022
Datum: 2016-11-18
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Seite 1/5
Dienstberatung des Oberbürgermeisters
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03022
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium  
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule  
FA Finanzen  
FA Stadtentwicklung und Bau  
SBB Ost  
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Betreff
Bau- und Finanzierungsbeschluss Kita Waldkerbelstraße 2/2a, 04329 Leipzig - 
Brandschutzmaßnahmen und Bestätigung außerplanmäßiger Auszahlungen nach § 
79 (1) SächsGemO
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 15.11.2016:
1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss Hauptsatzung § 22 (7) in der zur Zeit gültigen 
Fassung).
2. Die Gesamtkosten betragen 935.000 €. Der städtische Anteil beträgt 485.000 €.
3. Die Auszahlungen sind im PSP-Element  „Kita Waldkerbelstraße 2/2a“ (7.0001412.700) in den 
Haushaltsjahren wie folgt geplant:
2016:  485.000 € Sachkonto 78511000
2017:  450.000 € Sachkonto 78511000
Die Einzahlungen sind  im  PSP-Element  „Kita Waldkerbelstraße 2/2a“ (7.0001412.705) wie folgt 
vorgesehen:
2016:     20.000 €
2017:   430.000 €
Die Baumaßnahme wurde vom Bauherrenamt (AfJFB) am 30.03.2016 zur Förderung eingereicht 
(Antragstellung beim KSV). Es handelt sich hierbei um das Förderprogramm 
„Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018“. Mit Schreiben vom 11.04.2016 wurde ein vorzeitiger 
Maßnahmebeginn zum 13.04.2016 durch den KSV bewilligt.
4. Die außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2016 i. H. 
von 445.000 € im PSP-Element „Kita Waldkerbelstraße 2/2a“ (7.0001412.700) werden bestätigt. Die 
Deckung erfolgt aus den Kontierungselementen:
 
PSP-Element  „Kita Reichelstraße 5-6, Sanierung“  (7.0000142.700)  i. H. von      50.000,00 €
PSP-Element  „Kita Ersatzneubau Lindenallee 3a“  (7.0001355.700)  i. H. von    303.205,26 €
Kostenstelle „unterj. Finanzierung o. Deckung Finanzhaushalt (Invest)“ (1098700000) i. H. von 
91.794 €
5. In der Projektdefinition „Kita Waldkerbelstraße 2/2a“ (7.0001412) wird im Jahr 2016 die Aufnahme 
eines nachträglichen Zweckbindungsvermerks nach § 19 (1) SächsKomHVO-Doppik bestätigt.                                                                                    
6. Die im Haushaltsjahr 2018  entsprechend Tabelle 1 anteilig anfallenden Folgekosten werden 
innerhalb des Budgets des Amtes für Jugend, Familie und Bildung gedeckt. Die in den 
Haushaltsjahren 2019 ff entsprechend Tabelle 1 anfallenden Folgekosten werden zunächst  zur 
Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 
2019 / 2020 zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden.
7. Der Baubeschluss gilt vorbehaltlich der Beschlussfassung und der Genehmigung der 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 sowie der Bestätigung der Fördermittel.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 
 
Finanzielle Auswirkungen nein wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur 
Begründung
Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
2016
2017
20.000
430000
7.0001412.705
Auszahlungen
2016
2017
485.000
450.000
7.0001412.700
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung 
der Maßnahme zu 
erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
01.03.18
2019 ff
31.12.18
KG 300: 14809
KG 400: 10355
KG 300: 17771
KG 400: 12426
s. Tabelle 1
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
 
Sachverhalt:
 Die Kindertagesstätte Waldkerbelstraße 2, 2a in Leipzig-Paunsdorf ist ein Plattenbau Typ KVSE 90 
– 180 WBS70-88DHH. Sie befindet sich in freier Trägerschaft des Volkssolidarität Stadtverbandes 
Leipzig e. V.. In dieser Kita werden 220 Kinder betreut. Die Einrichtung erhält eine 
brandschutztechnische Ertüchtigung zur Beseitigung von Sicherheitslücken.
Anlagen:
s. Vorlage
HAUSHALTSVORLAGE 
Bau- und Finanzierungsbeschluss 
Bauvorhaben: Kita Waldkerbelstraße 2/2a, 04329 Leipzig 
- Brandschutzmaßnahmen       
Bauherrenamt: Stadt Leipzig 
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Naumburger Straße 16, 04229 Leipzig 
Baufachamt: Stadt Leipzig 
Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau 
Amt für Gebäudemanagement 
Prager Straße 126, 04317 Leipzig 
Stand: 27.10.2016 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Kita Waldkerbelstraße 2/2a, 04329 L eipzig  - Brandschutzmaßnahmen       
Stand vom: 27.10.2016 
Inhaltsverzeichnis 
Kurzerläuterung 3
1 Grundlagen 3
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3
1.2 Beschlüsse 3
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3
2.2 Ableitung des Bedarfes 3
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 3
2.4 Alternativlösungen 3
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 3
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3
3.1 Städtebauliche Einordnung 3
3.2 Erläuterung der Planung 3
3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 4
3.4 Eigentumsverhältnisse 4
3.5 Energiekonzept 4
3.6 Barrierefreies Bauen 6
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 6
4 Finanzieller Aufwand 6
5 Finanzierungsplan 7
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 7
7 Fristenplan 7
8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 8
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 8
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 8
9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 9
9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 9
Anlagen 
Anlage 1 Lageplan 
Anlage 2 Grundriss Sockelgeschoss 
Anlage 3 Grundriss Erdgeschoss 
Anlage 4 Grundriss 1. Obergeschoss 
Anlage 5 Grundriss 2. Obergeschoss 
Stadt Leipzig 2
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Kita Waldkerbelstraße 2/2a, 04329 L eipzig  - Brandschutzmaßnahmen       
Stand vom: 27.10.2016 
Kurzerläuterung 
Die Kindertagesstätte Waldkerbelstraße 2, 2a in Leipzig-P aunsdorf ist ein Plattenbau Typ KVSE 90 –
180 WBS70-88DHH. Sie befindet sich in freier Trägerschaft d es Volkssolidarität Stadtverbandes Leipzig 
e. V.. In dieser Kita werden 220 Kinder betreut. Die Einricht ung erhält eine brandschutztechnische Er -
tüchtigung zur Beseitigung von Sicherheitslücken. 
1 Grundlagen 
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 
Die Kindertagesstätte Waldkerbelstraße 2, 2a wird zur Zeit durch den Träger Volkssolidarität Stadtver -
band Leipzig e. V. genutzt. Die Betriebserlaubnis für diese Einrichtung gilt ab September 2016 für 220 
Kinder, davon 64 Krippenkinder und 156 Kindergartenkinder . Es können 18 Integrationskinder ((keine 
großen körperlichen Einschränkungen) betreut werden. 
1.2 Beschlüsse 
Handlungsgrundlage ist die Bedarfsplanung für das Schulja hr 2015/2016 DS-Nr-01350-NF-01, die in der 
Ratsversammlung am 08.07.2015 beschlossen wurde. Im langf ristigen Entwicklungskonzept für das Kin -
dertagesstättennetz der Stadt Leipzig bis 2025 wird ein Bed arf für den Ortsteil Südwest im Versorgungs -
raum ausgewiesen. Das Inkrafttreten des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz unterstreicht die 
Dringlichkeit des Handlungsbedarfes. 
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 
Das Gebäude wurde als Kindertagesstätte, Plattenbau Typ KVSE 90 – 180 WBS70-88DHH, errichtet und  
seit dem als solche genutzt. In dieser Kita wurden durch die Branddirektion brandschutztechnische Män -
gel festgestellt. Lt. Protokoll zur wiederkehrenden Prüfung des ABD war die Beseitigung dieser Mängel 
bis zum Februar 2015 anzuzeigen bzw. einen Realisierungsplan vorzulegen. Am 20.01.2016 wurde das 
Amt  für Bauordnung und Denkmalpflege über die geplanten Maßnahmen informiert. Die notwendigen 
Sofortmaßnahmen wurden realisiert, ein Entzug der Betriebserlaubnis droht somit nicht. 
Die Beauftragung des Brandschutzkonzeptes durch das AGM im Auftrag des AfJFB ist zeitnah erfolgt. 
Die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes soll bis Ende 2017 realisiert werden. 
2.2 Ableitung des Bedarfes 
Aus Punkt 2.1 ist der dringende Handlungsbedarf erkennbar. Falls die Mängel nicht abgestellt werden, 
bestehen weiterhin Sicherheitsdefizite, die auch zu einem Entzug der Betriebserlaubnis führen können. 
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 
Zur langfristigen Sicherung der Kinderbetreuungsplätze ist die Realisierung von Maßnahmen zur Verbes -
serung des baulichen Brandschutzes in den bestehenden Kindertagesstätten zwingend notwendig. 
Es bestehen keine Alternativlösungen. 
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 
Bei Nichtbeschlussfassung fehlen 220 Plätze zur Versorgung mit Betreuungsplätzen, die 
Umsetzung des Rechtsanspruchs ist gefährdet. Stehen nicht genügend Betreuungsplätze zur Verfügung, 
eröffnet sich für Eltern der Klageweg, Entschädigungsleitungen von der Stadt Leipzig einzufordern. 
Stadt Leipzig 3
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Kita Waldkerbelstraße 2/2a, 04329 L eipzig  - Brandschutzmaßnahmen       
Stand vom: 27.10.2016 
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 
3.1 Städtebauliche Einordnung 
Nicht relevant, da die Kita ein Bestandsgebäude (Leipzig-Paunsdorf) ist. 
3.2 Erläuterung der Planung 
KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276) 
Umzüge innerhalb des Gebäudes zur Freilenkung einzelner Bereiche entsprechend den Bauabschnitten. 
Interimslösungen für Möbel. 
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) 
– Umsetzung eines Brandschutzkonzeptes für das gesamte Gebäude 
– Anbau einer 2. Rettungstreppe am Ostgiebel, einschließlich neuer Türöffnungen 
– Einbau neuer Türen entsprechend den Brandschutz-Anforderungen 
– Nachrüsten von Panikschlössern, Ändern von Türschlagrichtungen 
– Brandschutztechnische Ertüchtigung der Aufzugsschächte sowie von Wänden 
– Bodenmarkierungen zur Kennzeichnung des Rettungsweges 
– Herrichten aller von den Baumaßnahmen betroffenen Räume 
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) 
siehe Pkt. 3.5 
KG 500 Außenanlagen (DIN 276) 
Anzahl PKW-Stellplätze: Nicht relevant 
Anzahl Fahrrad Stellplätze: Nicht relevant 
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276) 
3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Bau maßnahme 
– Keine Gefahr des Entzuges der Betriebserlaubnis 
– Einhaltung der aktuellen Sicherheitsanforderungen 
3.4 Eigentumsverhältnisse 
Gemarkung Paunsdorf 
Flurstücksnummer 1628 
Flurstücksgröße in m² 7015 
Eigentum Stadt Leipzig 
3.5 Energiekonzept                      
Stadt Leipzig 4
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Kita Waldkerbelstraße 2/2a, 04329 L eipzig  - Brandschutzmaßnahmen       
Stand vom: 27.10.2016 
Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. 
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: 
Nur Brandschutzmaßnahmen 
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: 
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) 
Wärmeerzeugung und -verteilung: 
entfällt 
Warmwassererzeugung: 
entfällt 
Lufttechnische Anlagen: 
entfällt 
Wasser/Abwasser: 
entfällt 
Stark- und Schwachstrom: 
– Erneuerung der beiden Speiseaufzüge 
– Installation neuer Unterverteilungen in den Gebäudeteilen 
– Einbau von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs / sog. „Brandschutzschalter“) 
– Erneuerung der Bestandsbeleuchtungsanlage 
– Ertüchtigung der Blitzschutzanlage 
– Installation einer Gefahrenmeldeanlage als Hausalarmanlage 
3.6 Barrierefreies Bauen 
Eine Innere Sanierung und damit barrierefreie Erschließung ist zur Zeit nicht vorgesehen. Es erfolgen 
keine Maßnahmen,die dies in der Zukunft verhindern.
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Nicht relevant 
4 Finanzieller Aufwand 
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. 
Kostenermittlungsstufe: KB nach DIN 276 vom 27.04.2016 
Kostengruppe Gesamt 
100 Grundstück 0 0 0
200 Herrichten und Erschließung 20.000 0 20.000 
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 386.000 0 386.000 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 322.500 0 322.500 
500 Außenanlagen 4.500 0 4.500 
Stadt Leipzig 5
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Kita Waldkerbelstraße 2/2a, 04329 L eipzig  - Brandschutzmaßnahmen       
Stand vom: 27.10.2016 
Kostengruppe Gesamt 
600 Ausstattung und Kunstwerke 0 0 0
700 Baunebenkosten 202.000 0 202.000 
Summe 935.000 0 935.000 
Leistungserstattung des Amtes für Gebäude-
management fiktiv 
65.000 0 65.000 
5 Finanzierungsplan 
Förderfähigkeit der Maßnahme: 
Angaben in Euro brutto 
Förderprogramm Kinderbetreuungsfinanzie-
rung 2015-2018 
Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % max. 50 
Gesamtkosten in € 935.000 
Förderfähige Kosten in € 935000 
Anteil Fördermittel in € 450.000 
Antrag vom 30.03.16 
Bescheid vom 
Die Maßnahmen  „Kita Reichelstraße 5-6, Sanierung“ und „Kita Ersatzneubau Lindenallee 3a“ wurden 
in das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ aufgenommen. Da eine höhere Förderung erzielt wird,  
können die freiwerdenden Eigenmittel für die Maßnahme „Kita Waldkerbelstraße 2/2a“ eingesetzt wer -
den. 
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (E uro brutto) 
Jahr 2015 2016 2017 --- Gesamt 
Planung 20.000 14.000 168.000 202.000 
Bau 
 * 0 451.000 282.000 733.000 
Gesamt 20.000 465.000 450.000 935.000 
VE kassenwirksam 0
Anteil Fördermittel 0 20.000 430.000 450.000 
Anteil Stadt 20.000 445.000 20.000 485.000 
 * Der, in 2016 ungebundene HAR ist in das HH-Jahr 2017 zu übertragen. 
Die Deckung i. H. von 91.794 € erfolgt aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung ohne Deckung Fi -
nanzhaushalt (Invest)“ (1098700000). Der Deckung aus der Kostenstelle liegen Einsparungen (nicht ver -
brauchte Mittel) in anderen Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2015 zugrunde. 
7 Fristenplan 
Baubeginn 01.05.17 
Fertigstellung 28.02.18 
Stadt Leipzig 6
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
nicht förderfähig 
förderfähig 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Kita Waldkerbelstraße 2/2a, 04329 L eipzig  - Brandschutzmaßnahmen       
Stand vom: 27.10.2016 
8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VOF geprüft. 
Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. 
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte 
Objektplanung nach § 33 Hoffmann  Hofmann, Architekt ur- und Ingenieurbüro 
Freianlagen nach § 38 Hoffmann  Hofmann, Architektu r- und Ingenieurbüro 
Tragwerksplanung nach § 49 -- 
Technische Ausrüstung nach § 53 WPW Ingenieurbüro 
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 
Das Gebäude ist: 
Die Maßnahme der Vorlage ist: 
ein Neubau 
ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch 
ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) 
eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs 
eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) 
Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 2019 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 
0 EUR 
Kostengruppe 300 Betriebskosten 
17.771 EUR 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 
12.426 EUR 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.03.2018 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das 
Jahr der Inbetriebnahme betragen 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 
0 EUR 
Kostengruppe 300 Betriebskosten 
14.809 EUR 
Stadt Leipzig 7
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekann t 
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt 
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage Kita Waldkerbelstraße 2/2a, 04329 L eipzig  - Brandschutzmaßnahmen       
Stand vom: 27.10.2016 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 
10.355  EUR 
9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 
9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 
Da bei dieser Kita der Anbau von 2 Treppen gefordert wird, gibt es zur Zeit keine vergleichbaren Maß -
nahmen. 
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 re-
gelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In bei -
den DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 
etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. 
Kennwerte des Vorhabens: NF 2.229 m² 
BGF 2.520 m² 
BRI 33.588 m³ 
KG 300 + 400 708.500 €
BKI – Kennwertvergleich mit einer Modernisierung vo n Kita's 
Von-Wert Kennwerte des 
Vorhabens 
Bemerkungen/Begründung 
KG 300 + 400/NF  €/m² 318 €/m² 
KG 300 + 400/BG  €/m² 281 €/m² 
KG 300 + 400/BRI €/m³ 21 €/m³ 
Zu den Leistungen der Brandschutzertüchtigung sind keine spezifischen Kennwerte verfügbar. Ein Kos -
tenvergleich mit einer kompletten Modernisierung von Kindertagesstätten aus BKI ist somit nicht rele -
vant, da diese Kennwerte auf Grund des geringen Leistungsumfanges immer unterschritten werden. 
zurück zum Anfang 
Stadt Leipzig 8
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Kita Waldkerbelstraße Kindertagesstätte 
Waldkerbelstraße 2, 2a 04329 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Brandschutzmaßnahmen 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 19.05.2016 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412 700 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Kita Waldkerbelstraße 700 01412700 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 0 0 Kita Waldkerbelstraße 700014127 00 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 42 41 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Kita Waldkerbelstra ße 70001412700 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Kita Waldkerbelstraße 7000 1412700 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Kita Waldkerbelstraße 700014 12700 4241 9140 
316 Versorgung Strom 13.281 11.067 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Kita Waldkerbelstraße 7000 1412700 0
310 Versorgung 13.281 11.067 
321 Entsorgung Schmutzwasser 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70 001412700 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Kita Waldkerbelstraße 7000 1412700 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001 412700 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 Kita Waldkerbelstraße 700014 12700 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001 412700 4241 9413 
329 Entsorgung Container 0 0 Kita Waldkerbelstraße 700014 12700 4241 9222 
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 Kita Waldkerbelstraß e 70001412700 4241 9910 
320 Entsorgung 0 0
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 0 0 Kita Wal dkerbelstraße 70001412700 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 0 0 Kita Waldkerbe lstraße 70001412700 4241 9161 
333 Reinigung, Pflege G Fassadenreinigung 0 0 Kita Waldk erbelstraße 70001412700 0
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Kita Waldkerbels traße 70001412700 4241 9414 
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 0 0 Kita Waldkerb elstraße 70001412700 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 0 0 Kita Waldker belstraße 70001412700 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Kita Waldkerbel straße 70001412700 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Kita Wal dkerbelstraße 70001412700 4241 9164 
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 0 0
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 0 70001412 700 0
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Kita Waldkerbel straße 70001412700 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 0 0 Kita Wald kerbelstraße 70001412700 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Pflegevert. in Kitas 0 0 Kita Wa ldkerbelstraße 70001412700 4241 9221 
349 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 0 0 Kita Wald kerbelstraße 70001412700 4241 9223 
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 1/3
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Kita Waldkerbelstraße Kindertagesstätte 
Waldkerbelstraße 2, 2a 04329 Leipzig Amt 65 
(Bezeichnung des Bauwerks) 
Brandschutzmaßnahmen 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 19.05.2016 
Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 Kita Waldkerbelstraße 7 0001412700 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 790 658 Kita Waldk erbelstraße 70001412700 4211 1000 
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 3.700 3.083 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 4211 2000 
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanlagen 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 4241 9415 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 0 0 Kita Waldk erbelstraße 70001412700 4255 2010 
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0 Kita Waldkerbelstr aße 70001412700 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 4.490 3.742 
361 Dienste Kontrollen 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412 700 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Kita Waldkerbelstraße 700014127 00 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Kita Waldkerbels traße 70001412700 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 Kita Waldker belstraße 70001412700 0
379 Einnahme 0 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 17.771 14.809 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 4.632 3.860 Kita in freier Trägerschaft 1.100.36.5.0.01.01.20 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 7.740 6.450 Kita in freier Trägerschaft 1.100.36.5.0.01.01.20 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 54 45 Kita in freier Trägerschaft 1.100.36.5.0.01.01.20 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 0 0 Kita Waldkerbelstraße 70001412700 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 12.426 10.355 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.03.2018 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 10 
KG 300 10 
KG 400 10 
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,83 
KG 300 0,83 
KG 400 0,83 
Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit) 
NUK_51_extern_Tab_1
Seite 2/3
3
75
25
23
17
79
15
1
81
19
13
11
2a
9
7
5
41
12
2
77
Waldkerbelgraben
40
21
71
73
Hainbuchenstraße
W
aldkerbelstraße
Heiterblickallee
Heiterblickallee
Waldkerbelstraße
199
6
199
127
1630
1635
799
1
199
124
1628
1627
1626
1632199
122
199
126
199
105
199
107
199
106
199
110
199
108
1634
1629
1631
38/2
Heiterblick
33322890
5692656
5692876
33323270
Kreisfreie Stadt Leipzig
Burgplatz 1
04109 Leipzig
Flurstück:
Gemarkung: Paunsdorf (0426)
1628
Erstellt am 26.04.2016
Gemeinde: Stadt Leipzig
Kreis: Kreisfreie Stadt Leipzig
Liegenschaftskarte 1:1000
Liegenschaftskataster
Auszug aus demVermessungsverwaltung des Freistaates Sachsen1:1000Maßstab Meter
0 10 20 30
Benutzung der Daten des Liegenschaftskatasters nach Maßgabe von § 13 des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes.
Der Auszug aus dem Liegenschaftskataster ist zur Entnahme von Maßen, insbesondere von Grenzmaßen oder Grenzabständen nicht geeignet.
Gefertigt durch: Kreisfreie Stadt Leipzig, Burgplatz 1, 04109 Leipzig
Art der ÄnderungIndex Datum Name
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Kindertagesstätte / Haus 01 / Haus 02
KVSE 90-180 WBS 70-88 DHH
Waldkerbelstraße 2-2a
04329 Leipzig
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Grundriss Sockelgeschoss
Entwurfsplanung
000171g001_3_A_01SG_A
Daunke/Mylius
3.1-4.1-A
841x400 1 : 100
Waldkerbelstraße
Hoffmann & Hofmann GmbH
Architektur-  und  Ingenieurbüro
Schwägrichenstr. 4  •  04107 Leipzig
Fon [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Fax  [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
e-mail  [E-MAIL ENTFERNT]
web  www.hoffmann-hofmann.de
09.02.2016
Änderungen gemäß FP ELTA 24.03.2016 Mylius
    
rs, na
3,45 6 8,25 45 2,66 27
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
27 5,85 15 6,00 2,39 1,77
27 4,20 6 1,59 15 12,00 5,85 6,00 15 2,39 3,61 2,85 6 2,94 15 5,85 15 1,90 6 3,90 15 5,86
3,04 6 2,75 15 5,85 15 5,85 6,15 3,91 1,94 15 2,91 6 8,90 27
3,02 2,06 10,09
HAUS 01 - Waldkerbelstraße 2a HAUS 02 - Waldkerbelstraße 2
12,48 2,93
3,125
3,00 125
4,125
125 4,00
2564
25
64
2564
25
64
18,39 11,61 18,39 12,02
60,41
18,00 12,39 17,61 12,41
3,02 12,42
15,44
-Lastenaufzug erneuern
-Rauchabzug ergänzen
9 Stg.
15.6/29.5
9 Stg.
15.6/29.5
01
BB
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
5 Stg.
14.2/39
6 Stg.
18/27
GRUPPENBEREICH
NB 4 = 140 m² NB 3 = 145 m² KÜCHE
NB 2 = 140 m² NB 1 = 145 m²
8 Stg.
15.7/29.5
9 Stg.
15.7/29.5
3 Stg.
9.6/29.5
CC
AA
Bestand:
rs,P,FSA
T30-rs, na
T30
P
P
P
-Lastenaufzug erneuern,
-Rauchabzug ergänzen
vorh. Treppe
-2.80
1.20
1.50
BRH 0.85
0.74
1.95
0.82
1.96
0.82
1.96
1.96
0.82
1.96
0.82
0.92
1.94
0.82
1.94
1.06
0.77
BRH 1.60
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
0.68
1.94
0.82
1.96
3.00
1.93
BRH 0.44
1.95
1.34
BRH 1.03
3.00
1.93
BRH 0.44
1.95
1.34
BRH 1.03
1.06
0.77
BRH 1.58BRH 1.58BRH 1.58BRH 1.58BRH 1.58BRH 1.58BRH 1.58
-2.78
1.06
0.77
BRH 1.58
1.06
0.77
BRH 1.58
1.96
0.82
-2.821.04
2.09
0.68
1.96
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
1.05
2.09
1.06
0.77
BRH 1.60
1.06
0.77
BRH 1.60
1.06
0.77
BRH 1.60
1.06
0.77
BRH 1.60
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
0.77
BRH 1.58BRH 1.58BRH 1.58BRH 1.58BRH 1.58BRH 1.56BRH 1.58
1.06
0.77
BRH 1.58
1.06
0.77
BRH 1.58
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
1.96
0.82
1.06
0.77
BRH 1.60
1.06
0.77
BRH 1.60
0.82
1.96
0.82
1.96
0.82
1.96
0.85
1.96
1.96
0.82
0.82
1.961.14
1.96
1.96
0.82
1.96
0.82
1.97
0.86
1.97
0.86
BRH 1.20
1.90
1.40
BRH 1.20
1.10
1.40
BRH 1.20
1.10
1.40
1.21
2.02
1.96
0.82
0.82
1.96
0.68
1.96
0.82
1.96
0.82
1.96
0.82
1.96
-2.80
1.96
0.82
1.00
2.06
0.82
1.96
1.06
1.06
1.06
1.50
1.50
BRH 0.85
1.50
BRH 0.85 BRH 0.85
1.06
BRH 1.58
0.77
1.06
BRH 1.58
0.77
1.06
BRH 1.58
0.77
1.06
BRH 1.58
0.77
1.06
BRH 1.58
0.77
1.06
1.06
0.77
0.77
BRH 1.58BRH 1.581.06
BRH 1.580.77
0.84
1.01
1.06
0.77
BRH 1.58
1.06
0.77
BRH 1.58
1.06
0.77
BRH 1.58
1.06
1.06
0.77
0.77
BRH 1.58BRH 1.58
1.06
0.77
BRH 1.58
1.06
1.06
0.77
0.77
BRH 1.58BRH 1.58
1.06
0.77
BRH 1.58
1.06
BRH 1.58
0.77
1.10
1.96
0.82
1.96
-2.80
-2.80
-4.70
0.92
2.06
-2.80
-2.79
0.84
1.01
-1.53
-2.83
-2.24
H 1.23 H 1.10
0.77
0.82
1.96
H 1.20
-2.78
H 1.24
-2.78-2.73 -2.34
-2.79
H 1.24
-2.78
H 1.23
-2.78
H 1.20H 1.23
-2.78
1.20
1.50
BRH 0.85
H 1.25
-1.71
H 2.02
1.20
2.02
1.20
2.02
1.03
2.02
0.82
2.02
1.16
2.02
-X02.190b
Lastenaufzug
RH= 2,80 m
A= 0,97 qm
U= 4,10 m-X01.190c
Lastenaufzug
RH= 2,80 m
A= 0,97 qm
U= 4,10 m
-XT02.101
Treppe
RH= 2,60 m
A= 13,03 qm
U= 18,46 m
-X02.101
Abstellraum
RH= 2,60 m
A= 4,75 qm
U= 9,64 m
-X02.116
Waschküche
/ Lager
RH= 2,58 m
A= 6,56 qm
U= 10,70 m
-X02.190c
Flur
RH= 2,60 m
A= 23,26 qm
U= 30,43 m
-X02.190d
Gang
RH= 2,60 m
A= 12,72 qm
U= 16,06 m
-X02.115
Waschraum
RH= 2,58 m
A= 12,56 qm
U= 14,34 m
-X02.114
Abstellraum
RH= 2,60 m
A= 12,07 qm
U= 15,84 m
-X02.113
Turnraum
RH= 2,60 m
A= 57,19 qm
U= 31,24 m
-X02.112
Abstellraum
RH= 2,60 m
A= 17,22 qm
U= 17,70 m
-X02.111
HM Dienstraum
RH= 2,60 m
A= 17,34 qm
U= 17,74 m
-X02.110
Waschraum
RH= 2,60 m
A= 6,82 qm
U= 10,58 m
-X02.103a
WC
RH= 2,60 m
A= 2,06 qm
U= 6,00 m
-X02.109
Aufenthaltsraum
RH= 2,60 m
A= 15,26 qm
U= 16,08 m
-X02.190a
Gang
RH= 2,60 m
A= 17,83 qm
U= 21,98 m
-X02.102
Pausenraum
RH= 2,60 m
A= 10,14 qm
U= 12,78 m
-X02.103
Abstellraum
RH= 2,60 m
A= 9,83 qm
U= 12,60 m
-X02.108
Küche
RH= 2,60 m
A= 17,20 qm
U= 17,58 m
-X02.107
Spülraum
RH= 2,60 m
A= 11,21 qm
U= 13,46 m
-X02.104
Abstellraum
RH= 2,60 m
A= 14,21 qm
U= 15,16 m
-X02.190
Gang
RH= 2,60 m
A= 7,60 qm
U= 14,30 m
-X02.106
Lager
RH= 2,60 m
A= 36,21 qm
U= 24,08 m
-X01.190
Flur
RH= 2,60 m
A= 19,67 qm
U= 18,60 m
-X01.110
Heizung
RH= 2,60 m
A= 48,26 qm
U= 28,20 m
-X01.190a
Flur
RH= 2,60 m
A= 16,31 qm
U= 18,60 m
-X01.109
Kinderwagen
RH= 2,60 m
A= 33,16 qm
U= 24,51 m
-X01.107
Waschküche
RH= 2,58 m
A= 10,43 qm
U= 14,94 m
-X01.190d
Flur
RH= 2,58 m
A= 13,63 qm
U= 16,36 m
-X01.190b
Flur
RH= 2,60 m
A= 19,98 qm
U= 25,96 m
-X01.111
Abstellraum
RH= 2,60 m
A= 4,73 qm
U= 9,56 m
-XT01.101
Treppe
RH= 2,62 m
A= 13,03 qm
U= 18,46 m
-X01.101
Garderobe
RH= 2,60 m
A= 22,36 qm
U= 22,08 m
-X01.102
WC
RH= 2,60 m
A= 3,40 qm
U= 7,46 m
-X01.103
Waschraum
RH= 2,58 m
A= 14,12 qm
U= 16,98 m
-X01.105
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 47,74 qm
U= 28,02 m
-X01.104
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 48,26 qm
U= 28,20 m
-X02.105
Abstellraum
RH= 2,60 m
A= 9,99 qm
U= 13,14 m
-X01.106
WC
RH= 2,58 m
A= 3,22 qm
U= 7,18 m
Brandtrennwand
T30
ds
ds
T30
1. RW
1. RW
T90-rs,FSA
2. RW
2. RW
Brand-
trenn-
wand
1. RW
ds
dss, na
sb,P,FW
2. RW
ds
dss
2. RW
ds, P, FW
F90 ds
T30
T30
1. RW
2. RW2. RW
1.RW
2. RW
1. RW
1. RW
1. RW
T30
Elt-Hauptverteilung,
Batterieraum,
IT, EMA, BMZ
RH= 2,60 m
A= 12,00 qm
U= 14,00 m
2. RW
T30-rs
T30 F90
0.885
2.01
T300.885
2.01
IT-
Telefon
EMA
BMZ
Sibel +
Batterie NSHV + UV-SG1
HAK + Zählung
Telefon
RH lichte Raumhöhe
A Raumfläche nach DIN277
U Raumumfang
BRH Brüstungshöhe
UK Unterkante
KF Kastenfenster
±0.00 Oberkante Fertigfußboden
Höhendarstellung/überliegende Bauteile
verdeckte bzw. nicht gemessene Bauteile
Treppe über Schnittebene
LEGENDE
Treppe über Schnittebene
Treppenraum
notwendiger Flur
Trennwand F60-A
Flurwand > F30
Brandtrennwand F60-A
frei zu haltende Fläche
für Rettungsweg
na nicht abschließbar
P Panikschloss
FW Fluchtwegwächter
Rauchmelder
FSA Feststellanlage
OTS Obentürschließer
ds dichtschließend (3-seitige Dichtung)
dss bzw. ds, sb dichtschließend, selbstschließend
rs Rauchschutztür, selbstschließend
T30-rs Brand- und Rauchschutztür
1. RW
2. RW
1. Rettungsweg
2. Rettungsweg
Art der ÄnderungIndex Datum Name
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Kindertagesstätte / Haus 01 / Haus 02
KVSE 90-180 WBS 70-88 DHH
Waldkerbelstraße 2-2a
04329 Leipzig
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Grundriss Erdgeschoss
Entwurfsplanung
000171g001_3_A_00EG_A
Daunke/Mylius
3.1-4.2-A
841x400 1 : 100
Waldkerbelstraße
Hoffmann & Hofmann GmbH
Architektur-  und  Ingenieurbüro
Schwägrichenstr. 4  •  04107 Leipzig
Fon [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Fax  [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
e-mail  [E-MAIL ENTFERNT]
web  www.hoffmann-hofmann.de
09.02.2016
Änderungen gemäß FP ELTA 24.03.2016 Mylius
    
27 5,85 15 5,85 15 2,57 6 3,22 15 5,85 15 5,85 15 5,85 15 5,85 15 2,57 6 1,60 6 1,56 15 5,86 15 5,86 27
18,00 12,39 17,61 12,41
60,41
458,2563,45272,6345
12,483,08
15,56
27 4,20 1,59 15 5,85 15 2,27 15 3,43 15 5,86 15 1,58 6 4,20 15 4,20 6 1,59 15 5,85 15 2,27 15 3,43 15 5,86 15 1,58 6 4,22 27
18,39 11,61 18,39 12,02
2,27 15 3,43
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
6
HAUS 01 - Waldkerbelstraße 2a HAUS 02 - Waldkerbelstraße 2
452,57458,25
3,0212,48
15,50
3,4527 6
2564
25
64
2564
25
64
-Lastenaufzug erneuern
-Rauchabzug ergänzen
-neue TB-Wand F60
für Aufzugswände
10 Stg.
15/30
9 Stg.
15.6/29.5
9 Stg.
15.6/29.5
10 Stg.
15/30
9 Stg.
15.6/29.5
9 Stg.
15.6/29.5
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
BB5 Stg.
14.2/39
8 Stg.
15.7/29.5
9 Stg.
15.7/29.5
3 Stg.
9.6/29.5
GRUPPENBEREICH
NB 4 = 140 m²
GRUPPENBEREICH
NB 3 = 145 m²
GRUPPENBEREICH
NB 2 = 140 m²
GRUPPENBEREICH
NB 1 = 145 m²
1. RW
1. RW
1. RW
2. RWT30-rs
Bestand:
na
1. RW
2. RW
1. RW
2. RW
2. RW 1. RW
1. RW
2. RW
2. RW
8 Stg.
9 Stg.
15.7/29.5
15.7/29.5
AA
CC
1. RW
Bestand:rs
Bestand:
rs,P,FSA
PP
Bestand:
rs,P,FSA
P
Bestand:rs
P
rs,na,FSA
Trockenbauwand F90-A;
Tür rs, FSA
Trockenbauwand
F90-A; Tür rs, FSA
-Lastenaufzug erneuern
-Rauchabzug ergänzen
-neue TB-Wand F60
für Aufzugswände
±0.00 ±0.00
0.82
1.96
0.82
1.94
0.82
1.940.82
1.93
0.68
1.96
0.69
1.99
0.68
1.94
+0.06
0.94
1.970.82
1.94
1.96
0.82
1.94
0.820.68
1.94
0.82
1.97 -0.03
0.82
1.95
0.82
1.95
0.82
1.95
0.68
1.94
+0.05
-0.07
0.82
1.95
0.82
1.95
0.68
1.96
0.82
1.96
1.96
0.82
1.96
0.82
0.82
1.94
0.84
1.01
0.82
1.96
0.94
1.98
0.82
1.94
1.95
1.27
BRH 1.10
3.00
1.87
BRH 0.50
0.82
1.96
3.00
1.87
BRH 0.50
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
0.68
1.95
0.82
1.95
3.00
1.87
BRH 0.50
3.00
1.87
BRH 0.50
3.00
1.87
BRH 0.50
3.00
1.87
BRH 0.50
3.00
1.87
BRH 0.50
3.00
1.87
BRH 0.50
3.00
1.87
BRH 0.50
3.00
1.87
BRH 0.50
1.95
1.27
BRH 1.10
0.82
1.94
0.82
1.96
±0.00
0.82
1.96
+0.05
1.06
1.50
BRH 0.85
0.68
1.96
-1.57
1.74 OL 3.43
1.98 OL 0.63
RH 4.02
1.06
BRH 0.85
1.06
BRH 0.85
H 0.26
1.20
1.99
1.06
BRH 0.85
1.06
BRH 0.80
1.06
BRH 0.80
+0.05
H 0.70
H 1.34
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
0.90
2.05
0.68
1.96
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.22
1.98
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.80
1.06
1.50
BRH 0.80
H 1.20
H 
1.23
0.92
1.95
1.95
1.27
BRH 1.10
1.95
1.27
BRH 1.10
1.95
1.27
BRH 1.10
1.95
1.27
BRH 1.10
1.22
2.02
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.80
1.06
1.50
BRH 0.80
H 1.21
H 1.26
1.95
1.27
BRH 1.10
1.95
1.27
BRH 1.10
1.74 OL 3.43
1.98 OL 0.63
0.84
1.01
1.46
2.12
1.46
2.12
-1.53
-1.77
-2.83
-2.24
1.06
1.50
BRH 0.85
0.63
1.00
BRH 90
0.90
2.03 1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.24
1.98
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.79
1.06
1.50
BRH 0.79
H 1.21
H 1.26
1.00
2.05
1.95
1.27
BRH 1.10
1.95
1.27
BRH 1.10
1.20
1.50
BRH 0.85
-0.06
-1.32
-1.61
X01.090a
Lastenaufzug
RH= 2,80 m
A= 1,03 qm
U= 4,20 m
X02.090a
Lastenaufzug
RH= 2,80 m
A= 1,04 qm
U= 4,20 m
X02.090c
Flur
RH= 2,60 m
A= 1,87 qm
U= 5,52 m
X02.007
Teeküche
RH= 2,60 m
A= 1,92 qm
U= 5,60 m
X01.009
Erste-Hilfe-Raum
RH= 2,60 m
A= 1,85 qm
U= 5,50 m
X01.007
Kopierraum
RH= 2,60 m
A= 1,88 qm
U= 5,54 m
X02.009
WC
RH= 2,60 m
A= 3,78 qm
U= 7,96 m
X02.008
Pausenraum
RH= 2,60 m
A= 3,87 qm
U= 8,04 m
X02.006
Lager
RH= 2,60 m
A= 14,34 qm
U= 18,28 m
X02.090b
Flur
RH= 2,60 m
A= 15,60 qm
U= 20,10 m
X02.090
Eingangsbereich
RH= 2,60 m
A= 9,26 qm
U= 12,26 m
X01.090
Eingangsbereich
RH= 2,60 m
A= 9,19 qm
U= 12,22 m
X01.090b
Flur
RH= 2,60 m
A= 15,54 qm
U= 20,06 m
X01.008
Personalraum
RH= 2,60 m
A= 7,99 qm
U= 11,40 m
XT02.001
Treppe
RH= 2,65 m
A= 13,08 qm
U= 16,06 m
XT01.001
Treppe
RH= 2,62 m
A= 13,08 qm
U= 16,06 m
X02.014
Garderobe
RH= 2,60 m
A= 22,36 qm
U= 22,08 m
X02.001
Garderobe
RH= 2,60 m
A= 22,34 qm
U= 22,12 m
X01.010
Garderobe
RH= 2,60 m
A= 22,38 qm
U= 22,11 m
X01.001
Garderobe
RH= 2,61 m
A= 22,35 qm
U= 22,18 m
X02.013
WC
RH= 2,60 m
A= 3,40 qm
U= 7,46 m
X02.002
WC
RH= 2,60 m
A= 3,42 qm
U= 7,48 m
X01.014
WC-Personal
RH= 2,60 m
A= 3,38 qm
U= 7,44 m
X01.002
WC-Personal
RH= 2,60 m
A= 3,40 qm
U= 7,46 m
X02.012
Waschraum
RH= 2,54 m
A= 14,04 qm
U= 17,02 m
X01.013
Waschraum
RH= 2,55 m
A= 13,99 qm
U= 16,98 m
X02.003
Waschraum
RH= 2,55 m
A= 13,89 qm
U= 17,04 m
X01.003
Waschraum
RH= 2,55 m
A= 14,07 qm
U= 17,34 m
X02.011
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 48,34 qm
U= 28,22 m
X02.010
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 47,82 qm
U= 28,04 m
X02.005
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 47,74 qm
U= 28,02 m
X02.004
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 48,26 qm
U= 28,20 m
X01.012
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 48,26 qm
U= 28,20 m
X01.011
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 47,74 qm
U= 28,02 m
X01.005
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 47,74 qm
U= 28,02 m
X01.004
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 48,26 qm
U= 28,20 m
Brandtrennwand
T30 ds
dsds
ds,P
F90-A
T30
sb, na
ds
ds
ds
ds,Prs,na,FSA
F90-A
FW
sb,P,FW
FW
X01.006
Büro
RH= 2,60 m
A= 15,03 qm
U= 16,84 m
T30
-0.06
-1.32
2.35
1.00
T30
T30-rs T30-rs
RH lichte Raumhöhe
A Raumfläche nach DIN277
U Raumumfang
BRH Brüstungshöhe
UK Unterkante
KF Kastenfenster
±0.00 Oberkante Fertigfußboden
Höhendarstellung/überliegende Bauteile
verdeckte bzw. nicht gemessene Bauteile
Treppe über Schnittebene
LEGENDE
Treppe über Schnittebene
Treppenraum
notwendiger Flur
Trennwand F60-A
Flurwand > F30
Brandtrennwand F60-A
frei zu haltende Fläche
für Rettungsweg
na nicht abschließbar
P Panikschloss
FW Fluchtwegwächter
Rauchmelder
FSA Feststellanlage
OTS Obentürschließer
ds dichtschließend (3-seitige Dichtung)
dss bzw. ds, sb dichtschließend, selbstschließend
rs Rauchschutztür, selbstschließend
T30-rs Brand- und Rauchschutztür
1. RW
2. RW
1. Rettungsweg
2. Rettungsweg
Art der ÄnderungIndex Datum Name
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Kindertagesstätte / Haus 01 / Haus 02
KVSE 90-180 WBS 70-88 DHH
Waldkerbelstraße 2-2a
04329 Leipzig
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Grundriss 1.Obergeschoss
Entwurfsplanung
000171g001_3_A_01OG_A
Daunke/Mylius
3.1-4.3-A
841x400 1 : 100
Waldkerbelstraße
Hoffmann & Hofmann GmbH
Architektur-  und  Ingenieurbüro
Schwägrichenstr. 4  •  04107 Leipzig
Fon [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Fax  [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
e-mail  [E-MAIL ENTFERNT]
web  www.hoffmann-hofmann.de
09.02.2016
Änderungen gemäß FP ELTA 24.03.2016 Mylius
    
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
27 5,85 15 5,85 15 2,69 3,10 15 5,85 15 5,85 15 5,85 15 5,85 15 2,67 6 3,12 15 5,86 15 5,86 27
458,2563,4527
458,2563,45272,6345
27 4,20 1,59 15 5,85 15 2,27 15 3,43 15 5,86 15 1,58 6 4,20 15 4,20 6 1,59 15 5,85 15 2,27 15 3,43 15 5,86 15 1,58 6 4,22 27
18,39
2,27 15 3,436
17,61
12,0211,6118,39
18,00 12,39 12,41
60,41
3,0212,48
15,50
12,483,08
15,56
HAUS 01 - Waldkerbelstraße 2a HAUS 02 - Waldkerbelstraße 2
2545
25
45
2545
25
45
-Lastenaufzug erneuern
-Rauchabzug ergänzen
-neue TB-Wand F60
für Aufzugswände
-Lastenaufzug erneuern
-Rauchabzug ergänzen
-neue TB-Wand F60
für Aufzugswände
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
9 Stg.
15.6/29.5
9 Stg.
15.6/29.5
9 Stg.
15.6/29.5
BB
9 Stg.
15.7/29.5
9 Stg.
15.7/29.5
GRUPPENBEREICH
NB 4 = 140 m²
GRUPPENBEREICH
NB 3 = 145 m²
GRUPPENBEREICH
NB 2 = 140 m²
GRUPPENBEREICH
NB 1 = 145 m²
2. RW
ds
1. RW
Bestand:
rs,na
T30
sb, na
2. RW
T30-rs
Bestand:na
1. RW
ds
ds
ds
ds,Pds,P
1. RW
2. RW
1. RW
1. RW
2. RW
15.7/29.5
9 Stg.
15.7/29.5
9 Stg.
2. RW
2. RW 1. RW
AA
CC
1. RW
Bestd:rs,na
1. RW
FW
Bestand:
rs,P,FSA
Bestand:
rs,P,FSA
+2.80
0.94
1.96
0.82
1.95
1.06
1.50
BRH 0.85
0.82
1.94
0.82
1.94
0.68
1.94
+2.85
0.82
1.96
0.82
1.96
0.82
1.96
1.96
0.82
1.96
0.82
0.82
1.94 0.84
1.01
0.82
1.96
0.94
1.98
0.82
1.94
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.95
1.34
BRH 1.03
3.00
1.87
BRH 0.50
0.82
1.96
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.81
1.06
1.50
BRH 0.81
3.00
1.87
BRH 0.50
1.95
1.34
BRH 1.03
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.78
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.78
0.68
1.940.82
1.96
3.00
1.87
BRH 0.50
1.95
1.34
BRH 1.03
3.00
1.87
BRH 0.50
1.95
1.34
BRH 1.03
3.00
1.87
BRH 0.50
1.95
1.34
BRH 1.03
+2.80
0.82
1.94
0.82
1.94
0.82
1.94
0.82
1.96
0.68
1.94
0.94
1.960.82
1.96
1.96
0.82
1.96
0.820.68
1.94
0.82
1.95
0.82
1.96
1.95
1.34
BRH 1.03
3.00
1.87
BRH 0.50
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.80
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.80
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.80
1.06
1.50
BRH 0.80
3.00
1.87
BRH 0.50
1.95
1.34
BRH 1.03
3.00
1.87
BRH 0.50
1.95
1.34
BRH 1.03
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
3.00
1.87
BRH 0.50
1.95
1.34
BRH 1.03
3.00
1.87
BRH 0.50
1.95
1.34
BRH 1.03
0.82
1.94
0.82
1.96
0.82
1.95
0.82
1.96
1.06
1.50
BRH 0.85
+2.80
+2.85
H 1.20
H 1.23
1.22
2.00
0.84
1.01
1.06
1.50
BRH 0.85
1.22
2.00
+2.80
+2.85
H 1.22
H 1.22
1.00
2.05
1.20
1.50
BRH 0.85
1.22
2.00
H 0.60
H 1.42
0.85
1.15
BRH 1.71
H 0.25
1.22
2.00
+2.80
+2.87
H 0.60
H 1.34
RH 4.01
+2.76
+1.35
X02.190a
Lastenaufzug
RH= 2,80 m
A= 1,04 qm
U= 4,20 m
X01.190a
Lastenaufzug
RH= 2,80 m
A= 1,03 qm
U= 4,20 m
X02.190
Flur
RH= 2,60 m
A= 23,03 qm
U= 24,24 m
X02.107
Abstellraum
RH= 2,60 m
A= 13,51 qm
U= 14,90 m
X02.106
Kreativraum
RH= 2,60 m
A= 14,92 qm
U= 18,48 m
XT02.101
Treppe
RH= 2,60 m
A= 13,08 qm
U= 16,06 m
X01.190
Flur
RH= 2,60 m
A= 23,04 qm
U= 24,22 m
XT01.101
Treppe
RH= 2,60 m
A= 12,84 qm
U= 18,44 m
X02.112
Garderobe
RH= 2,60 m
A= 22,36 qm
U= 22,10 m
X02.101
Garderobe
RH= 2,60 m
A= 22,34 qm
U= 22,12 m
X01.107
Garderobe
RH= 2,60 m
A= 22,38 qm
U= 22,11 m
101
Garderobe
RH= 2,60 m
A= 22,36 qm
U= 22,11 m
X02.111
WC
RH= 2,60 m
A= 3,40 qm
U= 7,46 m
X02.102
WC
RH= 2,60 m
A= 3,42 qm
U= 7,48 m
X01.106
WC
RH= 2,60 m
A= 3,38 qm
U= 7,44 m
102
WC
RH= 2,60 m
A= 3,40 qm
U= 7,46 m
X02.110
Waschraum
RH= 2,55 m
A= 14,13 qm
U= 17,50 m
X02.103
Waschraum
RH= 2,55 m
A= 13,96 qm
U= 17,04 m
X01.105
Waschraum
RH= 2,55 m
A= 13,98 qm
U= 16,98 m
103
Waschraum
RH= 2,53 m
A= 14,12 qm
U= 16,98 m
X02.109
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 48,34 qm
U= 28,22 m
X02.108
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 47,82 qm
U= 28,04 m
X02.105
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 47,74 qm
U= 28,02 m
X02.104
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 48,26 qm
U= 28,20 m
X01.104
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 48,26 qm
U= 28,20 m
X01.103
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 47,74 qm
U= 28,02 m
105
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 47,74 qm
U= 28,02 m
104
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 48,26 qm
U= 28,20 m
Brandtrennwand
T30
U= 17,08 m
A= 15,74 qm
RH= 2,60 m
Kreativraum
X01.101
U= 14,84 m
A= 13,39 qm
RH= 2,60 m
Küche
X01.102
+1.35
+2.76
2.35
1.00
FW
T30
T30-rs T30-rs
T30
sb,P,FW
RH lichte Raumhöhe
A Raumfläche nach DIN277
U Raumumfang
BRH Brüstungshöhe
UK Unterkante
KF Kastenfenster
±0.00 Oberkante Fertigfußboden
Höhendarstellung/überliegende Bauteile
verdeckte bzw. nicht gemessene Bauteile
Treppe über Schnittebene
LEGENDE
Treppe über Schnittebene
Treppenraum
notwendiger Flur
Trennwand F60-A
Flurwand > F30
Brandtrennwand F60-A
frei zu haltende Fläche
für Rettungsweg
na nicht abschließbar
P Panikschloss
FW Fluchtwegwächter
Rauchmelder
FSA Feststellanlage
OTS Obentürschließer
ds dichtschließend (3-seitige Dichtung)
dss bzw. ds, sb dichtschließend, selbstschließend
rs Rauchschutztür, selbstschließend
T30-rs Brand- und Rauchschutztür
1. RW
2. RW
1. Rettungsweg
2. Rettungsweg
Art der ÄnderungIndex Datum Name
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Kindertagesstätte / Haus 01 / Haus 02
KVSE 90-180 WBS 70-88 DHH
Waldkerbelstraße 2-2a
04329 Leipzig
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Grundriss 2.Obergeschoss
Entwurfsplanung
000171g001_3_A_02OG_A
Daunke/Mylius
3.1-4.4-A
841x400 1 : 100
Waldkerbelstraße
Hoffmann & Hofmann GmbH
Architektur-  und  Ingenieurbüro
Schwägrichenstr. 4  •  04107 Leipzig
Fon [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  Fax  [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
e-mail  [E-MAIL ENTFERNT]
web  www.hoffmann-hofmann.de
09.02.2016
Änderungen gemäß FP ELTA 24.03.2016 Mylius
RH lichte Raumhöhe
A Raumfläche nach DIN277
U Raumumfang
BRH Brüstungshöhe
UK Unterkante
KF Kastenfenster
±0.00 Oberkante Fertigfußboden
Höhendarstellung/überliegende Bauteile
verdeckte bzw. nicht gemessene Bauteile
Treppe über Schnittebene
LEGENDE
Treppe über Schnittebene
Treppenraum
notwendiger Flur
Trennwand F60-A
Flurwand > F30
Brandtrennwand F60-A
frei zu haltende Fläche
für Rettungsweg
na nicht abschließbar
P Panikschloss
FW Fluchtwegwächter
Rauchmelder
FSA Feststellanlage
OTS Obentürschließer
ds dichtschließend (3-seitige Dichtung)
dss bzw. ds, sb dichtschließend, selbstschließend
rs Rauchschutztür, selbstschließend
T30-rs Brand- und Rauchschutztür
1. RW
2. RW
1. Rettungsweg
2. Rettungsweg
 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
27 5,85 15 5,85 15 5,85 27
18,39
458,2563,4527
275,85155,7645
27 4,20 6 1,59 15 5,85 15 2,27 15 3,43 27
18,39
12,48
HAUS 01 - Waldkerbelstraße 2a HAUS 02 - Waldkerbelstraße 2
25
45
-Lastenaufzug erneuern
-Rauchabzug ergänzen
-neue TB-Wand F60
für Aufzugswände
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
+5.60
1.93
0.82
1.94
0.820.68
1.94
9 Stg.
15.6/29.5
0.90
0.80
1.95
1.34
BRH 1.03
3.00
1.87
BRH 0.50
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.81
1.06
1.50
BRH 0.85
1.06
1.50
BRH 0.81
1.06
1.50
BRH 0.85
3.00
1.87
BRH 0.50
1.95
1.34
BRH 1.03
3.00
1.87
BRH 0.50
1.95
1.34
BRH 1.03
0.82
1.96
BRH 0.25
BB
0.84
1.01
1.06
1.50
BRH 0.85
9 Stg.
15.7/29.5
+5.60
+5.58+4.17
+5.60
+5.65
H 1.27
H 1.21
1.22
1.98
X02.290
Aufzug
RH= 2,80 m
A= 1,04 qm
U= 4,20 m
XT02.201
Treppe
RH= 2,60 m
A= 12,86 qm
U= 18,44 m
X02.207
Aufenthaltsraum
RH= 2,60 m
A= 18,20 qm
U= 18,38 m
X02.201
Aufenthaltsraum
RH= 2,60 m
A= 22,34 qm
U= 22,12 m
X02.202
WC
RH= 2,60 m
A= 3,42 qm
U= 7,48 m
X02.203
Waschraum
RH= 2,55 m
A= 14,04 qm
U= 17,42 m
X02.206
Beratungsraum
RH= 2,60 m
A= 33,52 qm
U= 24,84 m
X02.205
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 47,74 qm
U= 28,02 m
X02.204
Gruppenraum
RH= 2,60 m
A= 48,26 qm
U= 28,20 m
NB = 196 m²
CC
1. RWBestand:
rs,P,FSA
0.82
1.95
0.82
1.97
0.94
1.97
0.82
1.98
1.00
2.05
0.94
2.08
1. RW
Bestand: rs
2. RW
2. RW
ds
1. RW
2. RW
Brandwand
FW
2. RW
T30
T30-rs
T30-rs,
P,FSA