6. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-Ifo-06854
Datum: 2019-02-06
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VI-Ifo-06854 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Finanzen 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
6. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen   Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule   Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis 
SBB Südost   Information zur Kenntnis 
OR Wiederitzsch   Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  13.02.2019 Information zur Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der 6. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Auf Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit 
September 2018 monatlich ausführlich über die Umsetzung der Sofortmaßnahmen aus 
vorgenannter Drucksache und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
 
 
 
  
2/4
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 nicht relevant 
  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat  nein  ja, 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses: 
 
 
 
 
  
3/4
 
Sachverhalt:  
 
1. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen  
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
dargelegt. 
Hinweis: In Anlage 1 wird die Maßnahme Erweiterung Grundschule Böhlitz-Ehrenberg 
einmalig dargestellt, um den Inhalt der Maßnahme in Bezug auf o. g. Beschluss 
klarzustellen. 
2. Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht 
zur Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 78/ 79 bzw. § 81  
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt.  
Im Zeitraum zwischen dem 5. Sachstandsbericht (31.12.2018) und dem 21.01.2019 wurden 
keine Mittelverschiebungen vorgenommen. Die Aktualisierung der Anlage 2 erfolgt daher 
voraussichtlich erst wieder mit dem 7. Sachstandsbericht.  
3. Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der  
Anlage 3 der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten 
gegenüber der jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden 
Maßnahmen abgebildet.  
Im Zeitraum zwischen dem 5. Sachstandsbericht (31.12.2018) und dem 25.01.2019 wurden 
keine Terminverschiebungen vorgenommen. Die Aktualisierung der Anlage 3 erfolgt daher 
voraussichtlich erst wieder mit dem 7. Sachstandsbericht. 
4. Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen  
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss  
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.  
Hinweis: Entsprechend der Hinweise aus dem Fachausschuss Finanzen wurden die Spalten 
„Ist“ mit den tatsächlich vollzogenen Zahlungen sowie „HAR“ mit den 
Haushaltsausgaberesten ergänzt, um die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen abzubilden. 
Stand 23.01.2019 ist der Haushalt 2018 noch nicht abgeschlossen, sodass die Darstellung in 
beiden Spalten mit den Folgeberichten weiter präzisiert werden wird.  
5. Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen  
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert.  
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (=  
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur  
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren.  
Eine wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer  
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden  
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
 
 
 
 
4/4
Anlagen: 
 
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen 
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten 
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht  
 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (23.01.2019) Anlage 1 
  zu VI-Ifo-06854 
 
1.) Kregelstraße 3, Barnet-Licht-Platz (Oberschule) (mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-
05899)  
⋅ Die Rückbaumaßnahmen wurden im November in der 47.  KW abgeschlossen 
⋅ Danach hat eine erste Untersuchung des Baugeländes  auf Munitionsfreiheit 
stattgefunden. Dabei wurden keine Kampfmittel gefunden. Da jedoch aufgrund der 
zahlreichen im Boden liegenden (nicht mehr genutzten) Kabel und Leitungen erhebliche 
Störungen bei den Messungen festgestellt wurden, wird während der gesamten 
Erdarbeiten eine Fachfirma zur Munitionsbergung beigestellt, die die Arbeiten 
überwachen wird. 
⋅ Anfang November wurde das Baugelände durch das Lan desamt für Archäologie 
untersucht und für die Bauarbeiten freigegeben. 
⋅ Durch den GÜ wurde die Genehmigungsplanung abgesch lossen und der Bauantrag 
gestellt.  
⋅ aktuelle Herausforderung: Abstimmung mit den Fachä mtern bzgl. der Stellungnahmen 
zum Bauantrag, insbesondere Terminrisiko damit verbunden 
 Maßnahme auf Grund des ehrgeizigen Terminplans sta rk risikobehaftet 
 
2.) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium) (mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899)  
⋅ Das Vergabeverfahren „Verhandlungsverfahren mit Te ilnahmewettbewerb“ läuft 
⋅ Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge  war der 09.01.2019; aktuell erfolgt 
die Auswertung der eingegangenen Unterlagen 
⋅ Im Dezember wurde mit dem Beräumen / Entrümpeln de r beiden Schulgebäude 
begonnen 
⋅ Planung bis LP4 ist abgeschlossen; der Bauantrag w urde Anfang Dezember eingereicht. 
⋅ aktuell wird für den 1. Bauabschnitt ein Erweiteru ngsbau für einen zentralen 
Eingangsbereich mit Ausgabeküche, Speiseraum und Aula vorgesehen, mit dem dann 
eine 4-Zügigkeit des Gymnasiums erreicht werden kann 
⋅ Fertigstellungstermin 1. BA 2020/2021 für 10 Unter richtsklassen aktuell realistisch 
darstellbar 
 Maßnahme aktuell im Plan 
 
3.) Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium) 
⋅ Vergabeverfahren ähnlich wie Mannheimer Straße vor gesehen; parallel dazu erfolgt 
Prüfung paketweise Vergabe der Leistungen 
⋅ Planung gestaltet sich aufgrund des Zustandes des Gebäudes insgesamt schwieriger als 
erwartet; die Vergabe der Rückbauarbeiten ist i. W. abgeschlossen 
⋅ Aufgrund der vorhandenen Schadstoffe werden die En tkernungsarbeiten mindestens bis 
Ende Oktober 2019 dauern 
⋅ Fertigstellung der Schule erfolgt zum Schuljahr 20 22/2023, wie im Beschluss festgelegt  
⋅ Schule wird mit der höchstmöglichen Kapazität erri chtet, eine Flexibilität bei der Nutzung 
als Oberschule und Gymnasium wird über ein entsprechendes Raumprogramm 
gewährleistet 
 Maßnahme aktuell im Plan 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (23.01.2019) Anlage 1 
  zu VI-Ifo-06854 
 
4.) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule/ Gymnasium) 
⋅ Der Bebauungsplan Nr. E-139 "VHW-ehemaliges Holzve redelungswerk", 1. Änderung ist 
rechtskräftig (s. Bekanntmachung im Amtsblatt v. 08.12.2018).  
⋅ Im November wurde entschieden, den Baubeginn für d as Gymnasium zu verschieben 
und erst einmal nur die Oberschule einschl. Sporthalle zu bauen. Durch diese 
Terminverschiebung ist eine Realisierung des Gymnasiums durch einen GÜ zunächst 
nicht mehr vergaberechtlich darstellbar. Deshalb wird das Gymnasium voraussichtlich als 
"normales " Schulbauprojekt mit kompletter Planung und Einzellosvergabe umgesetzt. 
Dazu ist 2019 das VgV-Verfahren für die Planer durchzuführen. 
⋅ Das Vergabeverfahren für die Oberschule einschl. S porthalle wurde vorbereitet; die 
Veröffentlichung des Teilnahmewettbewerbs erfolgte am 11.01.2019; Schlusstermin für 
den Eingang der Teilnahmeanträge ist der 11.02.2019 
. Die Baugrund- und Schadstoffuntersuchungen auf dem Grundstück sind abgeschlossen; 
im ersten Quartal 2019 wird das Baugelände durch die Archäologen auf mögliche 
Fundstellen untersucht.  
 Maßnahme Oberschule aktuell im Plan 
 
5.) Glockenstraße 6, Georg-Schumann-Schule (Oberschule) 
⋅ Planungsstand: Entwurfsplanung LP 3 fertig  
⋅ Fördermittel: Antrag wird erst 2019 eingereicht 
⋅ Der Baubeginn wurde aufgrund verschiedener Risiken  aus Bauabläufen und 
Umzugsketten (Fertigstellung Neubau Grundschule Brüderstr, Umzug/Umbau OS Dösner 
Weg) realistisch ab 2022 eingeordnet  
⋅ Kostenrisiko: In den Kosten ist noch nicht die vor aussichtliche Preissteigerung bis zum 
geplanten Baubeginn im Jahr 2022 abgebildet 
 
6.) Hainbuchenstraße 13 (Oberschule) 
⋅ in der 28. KW 2018  wurde die Vorentwurfsplanung (LP 2) abgeschlossen, auf dieser 
Grundlage wurde Fördermittelantrag fristgerecht eingereicht  
⋅ Bauantrag eingereicht; Baubeschluss in Erarbeitung / interner Abstimmung 
⋅ Gesamtkosten aktuell 14,4 Mio. € 
⋅ Inbetriebnahme nunmehr erst zum SJ-Beginn 2022/23 geplant 
⋅ Baubeschluss im Umlauf, Beschlussfassung voraussic htlich im April 2019 
 
7.) Antonienstraße 24, Schule am Adler (Oberschule) 
⋅ Variantenuntersuchung wird Ende 01/2019 beendet, d anach Entscheidung durch AJFB 
erforderlich, dann Planungsstart (VgV-Verfahren) 
 
8.) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Dreieck/ Prager Spitze 
(Gymnasium) 
⋅ Neubau 5-zügiges Gymnasium mit 2 Dreifeldsporthall en für insgesamt 1.411 Schüler 
(Klassenstärke 28 Schüler + 2 DaZ-Klassen und 20 % Überbelegung) inkl. notwendiger 
Sport-, Pausen- und sonstigen Freianlagen 
⋅ Mitnutzung der Sporthalle und der Sportfreiflächen  durch die Oberschule Barnet-Licht-
Platz und das Sportinternat geplant 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (23.01.2019) Anlage 1 
  zu VI-Ifo-06854 
 
⋅ Grundstück (Flurstücke 317, 318, 306) gehört zum T auschpaket mit der LWB mbH (vgl. 
VI-DS-05057-NF-01); Vertrag ist beurkundet; Besitzübergang erfolgt derzeit noch. 
⋅ Die Vorbereitung der Planung läuft; aktuell VgV-Ve rgabeverfahren ( A, FA, TA, TWP) mit 
Konzeptidee (A) mit geplanter Veröffentlichung 03/04-2019 und Planungsstart etwa 09-
2019 
 
9.) Goyastraße 12, Interim Goyastraße (Oberschule) 
⋅ Maßnahme wurde verworfen (vgl. 4. Sachstandsberich t) 
 
10.)  Telemannstraße 9, Gerda-Taro-Schule (Gymnasium) 
⋅ Geplant ist ein dreigeschossiger Solitärbau mit 12  Unterrichtsräumen (davon 3 
Fachkabinette) als Erweiterung des bisher fünfzügigen Gerda-Taro-Gymnasiums um 
einen Zug 
⋅ Die grundsätzliche planungsrechtliche Umsetzbarkei t ist geklärt 
⋅ Die Planung wird durch die LESG bis zur LP 4 (Baug enehmigung) beauftragt; auf dieser 
Grundlage wird durch die LESG eine GU-Leistung ausgeschrieben 
⋅ Der Bauantrag soll im April 2019 eingereicht werde n; Baubeginn ist für Oktober 2019 
geplant, der Übergabetermin der fertig gestellten Erweiterung ist für Oktober 2020 
vorgesehen. Geprüft wird, ob und in welchem Umfang zum Schuljahresbeginn 2020/2021 
Teile des Erweiterungsbaus genutzt werden können. 
 
11.)  Heinrich-Heine-Straße 64, Grundschule  Böhlitz-Ehrenberg (Grundschule) 
⋅ im Zuge des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 Beschlus spunkt 4 vom 27.06.2018 zur 
Grundschule Böhlitz-Ehrenberg (BA 2.2) hat sich zwischen Beschluss und Begründung 
ein Widerspruch ergeben. Dieser wird hiermit klargestellt. 
⋅ Entgegen der Darstellung im Beschlusspunkt 4 hande lt es sich nicht um den 
Bauabschnitt BA 2.1 (Neubau Sportplatz und Mensa, die hierfür erforderlichen 
Beschlüsse sind bereits erfolgt, die Maßnahme ist in Umsetzung), sondern, wie auch im 
Beschlusstext dargestellt, um den Bauabschnitt BA 2.2 (Erweiterung Grundschule 
Böhlitz-Ehrenberg). 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-06854 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
122 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS Sanierung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017  s. ID24  s. ID24  s. ID24  s . ID24  s. ID24 
129 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS Sanierung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017  s. ID 65  s. ID 65  s. ID 65   s. ID 65  s. ID 65 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur 
Lernförderung Grünau FÖS Sanierung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378      7.993.00 0 €         248.398 €          851.602 €      5.695 .000 €      2.298.000 € 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01      2.053.000 €                    - €                     - €                    - €      2.053.000 € 
32 Erfurter Straße  14 (eh. Erich-Kästner- 
Schule) GS Sanierung 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03      3.693.300 €      1.149.804 €       2.051.496 €       1.234.680 €      2.458.620 € 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS Sanierung 2019 RBV-135 1/12 VI-DS-02210- 
DS-02    10.470.000 €      5.283.027 €       4.938.358 €      6.886.250 €      3.583.750 € 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2020 - VI-D S-06442      1.368.000 €                    - €                     - €                    - €      1.3 68.000 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      3.800.000 €         120.000 €          700.000  €                    - €      3.800.000 € 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 - -      1.100.000 €                    - €                     - €                    - €      1.100 .000 € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher 
Holz GS Erweiterung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      5.500.000 €         120.000 €          550.000  €                    - €      5.500.000 € 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-03 634 VI-DS-05360      4.600.000 €         734.258 €          735.373 €      1.748.000 €      2.852.000 € 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      4.500.000 €         170.000 €          400.000  €                    - €      4.500.000 € 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 2020 VI-DS-03932- 
NF-02 -      2.000.000 €                    - €                     - €                    - €      2.000.000  € 
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS Neubau 2020 VI-DS-0185 4 VI-DS-04754- 
NF-02    15.750.000 €      2.757.549 €       2.696.715 €      6.057.500 €      9.692.500 € 
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 VI-D S-01854 VI-DS-04017      5.956.000 €      2.268.603 €        4.839.774 €      4.243.650 €      1.712.350 € 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 VI-D S-01854 VI-DS-04017      7.864.000 €      1.145.520 €        4.564.355 €      5.603.100 €      2.260.900 € 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 2020 VI-DS-0237 1 VI-DS-04698- 
NF-03      2.700.000 €         480.051 €       2.124.531 €      1.923.750 €         776.250 € 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule 
Haus II GS Sanierung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676      7.860.600  €      1.274.992 €       3.862.455 €      3.620.80 0 €      4.239.800 € 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 
(Interim) GS Erweiterung 2021 VI-DS-03932- 
NF-02 -      1.100.000 €                    - €          1 20.000 €                    - €      1.100.000 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz 
Ehrenberg GS Erweiterung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      6.500.000 €      2.012.500 €       2.820.464 €       2.470.000 €      4.030.000 € 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. 
Areal 8-Investmodell) GS Neubau 2021 VI-DS-03155- 
NF-02 -                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
HAR 2018 
vorläufig 
31.12.2018 
Vorhaben ges. 
- Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
24.02.2019 
ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Stand: 05.02.2019 
13:07 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-06854 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
HAR 2018 
vorläufig 
31.12.2018 
Vorhaben ges. 
- Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
24.02.2019 
ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01      2.500.000 €                    - €                     - €                    - €      2.500.000 € 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 22 VI-DS-03932- 
NF-02 -      3.950.000 €           24.982 €          341.0 18 €                    - €      3.950.000 € 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 VI-DS-01854 -      6.500.000 €           3 4.727 €          832.273 €      2.280.000 €      4. 220.000 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Freiladebahnhof) GS Neubau 2023 - -                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2023 - -    12.000 .000 €                    - €                     -  €                    - €    12.000.000 € 
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS Umnutzung 2023 - -      8.420.000 €                    - €                     - €                    - €      8.420.000 € 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Erwe iterung 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -    12.000.000 €                    - €            67.351 €                    - €    12.000.000 € 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS Neuba u 2024 VI-DS-06749 -    22.700.000 €                    - €                     - €      9.080.000 €    13 .620.000 € 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr./Investorenmodell) Grundschule GS Neubau 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 - -      6.900.000 €                    - €                     - €                    - €      6. 900.000 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 - -      6.000.000 €                    - €                     - €      2.280.000 €      3.720.000 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 - -    17.000.000 €                    - €                     - €      6.460.000 €    10.540.000 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 25 - -    17.300.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    10.460.000 € 
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) 
Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2026 - -    16.000.000 €                    - €                     - €      6.080.000 €      9.9 20.000 € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS Neubau 2026 - -    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 - -    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000  €    11.160.000 € 
198 Standort offen Grundschule Schönefeld GS Neubau 2026 - -    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 - -    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 VI-DS-01854 -    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160. 000 € 
29 Standort offen Schule Stahmeln GS Neubau 2027 - -    16. 000.000 €                    - €                     - €      6.080.000 €      9.920.000 € 
199 Standort offen Grundschule Mockau GS Neubau 2027 - -    18.000.000 €                    - €                     - €                    - €    18.000.000 € 
Stand: 05.02.2019 
13:07 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-06854 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
HAR 2018 
vorläufig 
31.12.2018 
Vorhaben ges. 
- Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
24.02.2019 
ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
147 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erweiterung - - -                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau - - -                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau - - -    18.000.000 €                    - €                     - €                    - €    18 .000.000 € 
18 Baumannstraße 13 Grundschule GS, SH Neubau 2020 VI-DS- 01784 VI-DS-05640    17.510.000 €      2.677.790 €     11.858.207 €    11.622.920 €      5.887.080 € 
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Mitte GS, SH Neubau 20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04706    17.000.000 €      2.744. 034 €     11.817.773 €    12.031.687 €      4.968.3 13 € 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 VI-DS- 02035 VI-DS-05641    17.375.000 €      1.366.586 €       2.927.754 €      5.358.130 €    12.016.870 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH Neubau 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -    20.000.000 €           21.095 €          878.90 5 €      7.600.000 €    12.400.000 € 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -    20.000.000 €                    - €          20 0.000 €      7.600.000 €    12.400.000 € 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Brandschutz- 
maßnahme 2019 - VI-DS-06334         768.500 €           58.222 €          160.278 €                    - €         768.500 € 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                    - €         170.000 €                     - €                    - €                    - € 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      5.000.000 €         100.000 €                     - €                    - €      5.000.000 € 
163 Mannheimer Straße 128a/b (eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 1. BA) GY Reaktivierung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      8.000.000 €         283.260 €          868.095  €                    - €      8.000.000 € 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule 
Haus 1 GY Sanierung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-06378      6.189.000  €         270.425 €       2.132.240 €      4.042.7 00 €      2.146.300 € 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2021 - -      1.705.000 €                    - €                     - €                    - €      1.7 05.000 € 
514 Mannheimer Straße 128a/b (eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 2. BA) GY Reaktivierung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21  s. ID163  s. ID163  s ID163  s.ID163  s.ID163 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule 
Haus 2 GY Sanierung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378      8.712.000  €         355.166 €       2.044.834 €      6.207.3 00 €      2.504.700 € 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium 
(Schraderhaus) GY Umnutzung 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    12.000.000 €         126.114 €          873.886 €                    - €    12.000.000 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschutz- 
maßnahme 2023 - -      4.550.000 €           79.227 €       1.1 15.292 €         800.000 €      3.750.000 € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 - -                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01    21.700.000 €                    - €          183 .000 €      8.246.000 €    13.454.000 € 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium 
Wiederitzsch GY Neubau 2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    26.000.000 €                    - €          160 .000 €                    - €    26.000.000 € 
Stand: 05.02.2019 
13:07 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-06854 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
HAR 2018 
vorläufig 
31.12.2018 
Vorhaben ges. 
- Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
24.02.2019 
ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium 
(Investorenmodell) GY Neubau 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtaus- 
endfeld (Investorenmod.) GY Neubau 2024 VI-DS-03155- 
NF-02                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
164 Alte Messe Gymnasium Altes 
Messegelände GY Neubau 2027 - -    26.000.000 €                    - €                     - €      9.880.000 €    16.12 0.000 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Neubau 2021 RBV -1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06    33.083.000 €      6.515.780 €       9.010.992 €      9.200.000 €    23.883.000 € 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße 
Gymnasium (Prager 
Dreieck) GY, SH Neubau 2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    32.000.000 €           17.377 €            57.62 3 €    12.160.000 €    19.840.000 € 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer- 
ischer Bhf. Areal 7) GY, SH Neubau 2025 VI-DS-01854 -    25.000.000 €           40.824 €          649.267 €      9.500.000 €    15.500.000 € 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 - -    26.000.000 €                    - €                     - €      9.880.000 €    16.120.000 € 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 2019 V I-DS-03957 VI-DS-03957- 
DS-02      4.678.000 €         614.144 €       3.705.206 €      2.834.350 €      1.843.650 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS Erweiterung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      5.000.000 €         130.000 €          550.000  €                    - €      5.000.000 € 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Erweiterung 2020 VI-DS- 01854 VI-DS-04169- 
NF-02      5.850.000 €      1.593.659 €       3.868.841 €       4.168.150 €      1.681.850 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Erweiterung 2020 VI-DS -01854 VI-DS-04169- 
NF-02      3.520.000 €           66.678 €          183.32 2 €      1.408.000 €      2.112.000 € 
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht- 
Platz OS Neubau 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    18.000.000 €      1.183.696 €       6.641.304 €                    - €    18.000.000 € 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 2020 VI-DS -03635 VI-DS-05072      5.466.000 €         671.865 €           258.135 €      1.710.000 €      3.756.000  € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 2020 VI-DS-01 854 VI-DS-06378      5.940.800 €         209.853 €          990.147 €      4.208.000 €      1.732.800 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS Brandschutz- 
maßnahme 2021 - -      2.055.000 €                    - €            55.000 €                    - €      2.055.00 0 € 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01    29.900.000 €            1.975 €       1.300.179 €    14.000.000 €    15.900.000 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    14.050.000 €         346.002 €          443.998 €      5.339.000 €      8.711.000 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 3 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      8.000.000 €                    - €            30.000 €      3.040.000 €      4.960.000 € 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz- 
maßnahme 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -      6.000.000 €           80.366 €          832.7 71 €      1.064.000 €      4.936.000 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz- 
Straße OS Erweiterung 2024 - -      2.400.000 €                    - €                     - €         912.000 €      1.488.000 € 
Stand: 05.02.2019 
13:07 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-06854 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
HAR 2018 
vorläufig 
31.12.2018 
Vorhaben ges. 
- Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
24.02.2019 
ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule OS Sanierung 2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    15.180.000 €         542.978 €          237.022 €      5.768.400 €      9.411.600 € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -      7.000.000 €                    - €          1 30.000 €                    - €      7.000.000 € 
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav- 
Fechner-Schule) OS Reaktivierung 2025 - -      9.000.000 €                    - €                     - €                    - €      9.000.000 € 
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2025 - -      5. 000.000 €                    - €                     - €                    - €      5.000.000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freilade- 
bahnhof/Investorenmod.) OS Neubau 2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 - -    2 0.000.000 €                    - €                     - €      7.600.000 €    12.400.000 € 
366 Standort offen Schule 
Plagwitz/Lindenau OS Flächensuche 2028 - -                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 - -    20.000.000 €                    - €                     - €      7.600.000 €    12.400.000 € 
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau 
OS, GY, 
FÖS Erweiterung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378    23.123.000 €         834.790 €       1.899.210 €    13.249.050  €      9.873.950 € 
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    26.000.000 €            2.975 €          522.025  €                    - €    26.000.000 € 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer- 
ischer Bhf. Areal 7) OS, SH Neubau 2025 VI-DS-01854 -    20.000.000 €           21.962 €          478.039 €      7.600.000 €    12.400.000 € 
167 Edisonstraße (o. HNr.) Christoph-Arnold-Schule SH,  GS Neubau 2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629      4.376.000 €           20.459 €            49.541 €      1.662.880 €      2.713.120 € 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 20 21 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849      4.970.000 €         222.492 €            77.508 €      1.862.000 €      3.108.000 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 - -      2 .300.000 €                    - €                     - €      1.638.750 €         661.250 € 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS Neub au 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -      5.265.000 €         206.325 €            93.6 75 €      1.216.000 €      4.049.000 € 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm- 
Busch-Schule SH, GS Neubau 2024 VI-DS-06749 -    15.100.000 €                    - €                     - €      5.284. 000 €      9.816.000 € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 - -      5.000.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000 € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 - -      4.200.000 €                    - €                      - €      1.900.000 €      2.30 0.000 € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 - -      5.000.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.0 00 € 
195 Ferdinand-Rhode-Straße / 
Wundtstraße 
Sporthalle (Petrischule + 
Schule am Floßplatz) 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 - -      6.500.000 €                    - €                      - €      2.470.000 €      4.03 0.000 € 
51 Theklaer Straße 8 Sporthalle Goethe- 
Gymnasium SH, GY Neubau 2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452      5.490.00 0 €      2.394.820 €       2.316.780 €      3.911.8 00 €      1.578.200 € 
Stand: 05.02.2019 
13:07 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-06854 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
HAR 2018 
vorläufig 
31.12.2018 
Vorhaben ges. 
- Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
24.02.2019 
ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann- 
Schule SH, GY Neubau 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -      5.500.000 €           77.639 €          402.3 61 €      2.090.000 €      3.410.000 € 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -      5.000.000 €                    - €            80.000 €      1.900.000 €      3.100.000 € 
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -      4.200.000 €                    - €          1 05.265 €      1.596.000 €      2.604.000 € 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule SH, OS Neubau 2025 - -      6.000.000 €                    - €                     - €                    -  €      6.000.000 € 
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS Neubau 2025 - -      4.200.000 €                    - €                     - €      1.155.000 €      3.045.000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 - -      5.000.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege- 
Schule SH, OS Neubau 2026 - -      5.000.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000 € 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01    13.250.000 €         310.905 €       1.389.095 €       4.855.700 €      8.394.300 € 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. 
Schulentwicklungsplan 2018 (derzeit Entwurfs-Status) 
Stand: 05.02.2019 
13:07 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-06854 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
122 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS Sanierung 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI -DS-01854 VI-DS-04017 
129 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS Sanierung 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI -DS-01854 VI-DS-04017 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur 
Lernförderung Grünau FÖS Sanierung 2021 01.2018 11.2015 11.2018 10.2018 11.2019 01.2019 08.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold- 
Schule GS Erweiterung 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.201 8 03.2018 06.2019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
32 Erfurter Straße  14 (eh. Erich-Kästner- 
Schule) GS Sanierung 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 0 9.2017 09.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS Sanierung 2019 - - 10.20 15 05.2016 11.2016 10.2016 07.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-02 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2020 - - 01. 2019 12.2018 09.2019 01.2019 03.2020 - VI-DS-06442 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2020 04.2015 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 01.2019 03.2 020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 - - 07.2019 01.2019 01.2020 01.2019 07.2020 - -
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher 
Holz GS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02.201 9 01.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 09.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 08.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 08.2018 01.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 2020 09.2015 03.2017 08.2019 01.2019 02.2020 01.2019 08.2020 VI-DS-03932- 
NF-02 -
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS Neubau 2020 09.2015 11. 2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02 
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 08.2 016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI-DS- 01854 VI-DS-04017 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 08.2 016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI-DS- 01854 VI-DS-04017 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 2020 08.2016 03. 2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 06.2020 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule 
Haus II GS Sanierung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 0 5.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 
(Interim) GS Erweiterung 2021 07.2016 05.2017 06.2018 01.2019 06.201 9 01.2019 06.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 -
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz 
Ehrenberg GS Erweiterung 2021 08.2016 06.2018 06.2018 06.2018 08.201 9 01.2019 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. 
Areal 8-Investmodell) GS Neubau 2021 08.2016 01.2017 04.2019 01.2019 08.2019 01.2 019 07.2021 VI-DS-03155- 
NF-02 -
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung 
Stand: 31.01.2019 
10:23 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-06854 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold- 
Schule GS Erweiterung 2022 08.2017 05.2017 07.2019 01.2019 07.202 0 01.2019 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 22 03.2019 05.2017 12.2019 01.2019 12.2021 01.2019 12.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 07.2019 11.2015 06.2020 01.2019 06.2021 01.20 19 06.2023 VI-DS-01854 -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Freiladebahnhof) GS Neubau 2023 08.2018 01.2019 07.2020 01.2019 07.2021 01.2 019 07.2023 - -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2023 08.2019 01.2 019 07.2020 01.2019 07.2021 01.2019 07.2023 - -
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS Umnutzung 2023 07.20 19 01.2019 06.2020 01.2019 06.2021 01.2019 06.2023 - -
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Erwe iterung 2024 08.2019 05.2017 07.2021 01.2019 08.2022 01.20 19 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS Neuba u 2024 01.2019 01.2019 12.2020 01.2019 08.2021 01.2019 07.2 024 VI-DS-06749 -
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr./Investorenmodell) Grundschule GS Neubau 2024 08.2019 01.2017 02.2019 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten- 
Schule GS Sanierung 2024 08.2020 01.2019 07.2021 01.2019 08.2022 0 1.2019 07.2024 - -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 01.2019 08.2021 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 - -
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) 
Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2 019 07.2026 - -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS Neubau 2026 08. 2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 08.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026 - -
198 Standort offen Grundschule 
Schönefeld GS Neubau 2026 07.2021 01.2019 06.2023 01.2019 06.2024 01.2 019 06.2026 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 0 8.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 06.2022 11.2015 06.2023 01.2019 06.2025 01.2019 06.2027 VI -DS-01854 -
29 Standort offen Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08.2022 0 5.2017 07.2024 01.2019 07.2025 01.2019 07.2027 - -
199 Standort offen Grundschule Mockau GS Neubau 2027 07.2 022 01.2019 06.2024 01.2019 06.2025 01.2019 06.2027 - -
Stand: 31.01.2019 
10:23 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-06854 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung 
147 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erweiterung - - -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau - - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau - - -
18 Baumannstraße 13 Grundschule GS, SH Neubau 2020 08.201 5 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.2018 07.2020 VI-DS-01 784 VI-DS-05640 
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Mitte GS, SH Neubau 20 20 08.2015 11.2015 02.2017 09.2016 03.2018 03.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 10.201 5 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 11.2018 09.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau 2024 08. 2019 01.2019 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald- 
Schule GY Brandschutz- 
maßnahme 2019 - - 10.2018 11.2018 02.2019 01.2019 07.2019 - VI-DS-063 34 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler- 
Schule GY Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.201 8 01.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 11.2015 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 01.2019 10.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
163 Mannheimer Straße 128a/b 
(eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 01.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule 
Haus 1 GY Sanierung 2020 07.2015 11.2015 05.2018 10.2018 05.2019 0 1.2019 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2021 - - 06.2019 01.2019 08.2019 01.2019 07.2021 - -
514 Mannheimer Straße 128a/b 
(eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 01.2019 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule 
Haus 2 GY Sanierung 2021 11.2016 11.2015 01.2019 10.2018 01.2020 0 1.2019 10.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium 
(Schraderhaus) GY Umnutzung 2022 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 0 1.2019 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler- 
Schule GY Brandschutz- 
maßnahme 2023 08.2018 06.2018 07.2020 01.2019 07.2021 01.2019 07.20 23 - -
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 - - 0 7.2020 01.2019 07.2021 01.2019 07.2023 - -
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.201 7 02.2019 01.2019 02.2020 01.2019 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium 
Wiederitzsch GY Neubau 2023 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 01.2 019 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium 
(Investorenmodell) GY Neubau 2024 08.2019 01.2017 09.2019 01.2019 08.2022 01.2 019 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
Stand: 31.01.2019 
10:23 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-06854 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtaus- 
endfeld GY Neubau 2024 08.2019 01.2017 09.2019 01.2019 08.2022 01.2 019 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 
164 Alte Messe Gymnasium Altes 
Messegelände GY Neubau 2027 08.2022 01.2019 07.2024 01.2019 07.2025 01.2 019 07.2027 - -
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Neubau 2021 08. 2016 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 01.2018 07.2021 RBV-1 351/12 VI-DS-03671- 
NF-06 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße 
Gymnasium (Prager 
Dreieck) GY, SH Neubau 2023 08.2018 06.2018 07.2020 06.2018 07.2021 01.2019 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer- 
ischer Bhf. Areal 7) GY, SH Neubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 VI-DS-01854 -
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 01.2019 07.2027 - -
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 2019 0 3.2016 11.2015 01.2017 05.2017 10.2017 11.2017 09.2019 VI- DS-03957 VI-DS-03957- 
DS-02 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02.201 9 01.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Erweiterung 2020 02.201 5 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 04.2018 01.2020 VI-DS-01 854 VI-DS-04169- 
NF-02 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Erweiterung 2020 04.20 17 11.2015 02.2018 08.2017 03.2019 01.2019 12.2020 VI-DS-0 1854 VI-DS-04169- 
NF-02 
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht- 
Platz OS Neubau 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 01.2 019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 2020 03.20 15 05.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 02.2020 VI-DS-0 3635 VI-DS-05072 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 2020 09.2015 1 1.2015 07.2018 10.2018 07.2019 01.2019 08.2020 VI-DS-0185 4 VI-DS-06378 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS Brandschutz- 
maßnahme 2021 - - 07.2019 01.2019 07.2020 01.2019 07.2021 - -
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 08.2016 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 01.2019 07.2021 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 0 8.2017 06.2018 06.2018 06.2018 07.2020 01.2019 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 3 08.2018 06.2018 06.2018 06.2018 03.2021 01.2019 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz- 
maßnahme 2024 05.2017 05.2017 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.20 24 VI-DS-03932- 
NF-02 -
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz- 
Straße OS Erweiterung 2024 08.2019 01.2019 07.2021 01.2019 08.202 2 01.2019 07.2024 - -
Stand: 31.01.2019 
10:23 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-06854 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule OS Sanierung 2024 08.2019 06.2018 06.2018 06.2018 08.2022 0 1.2019 07.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav- 
Fechner-Schule) OS Reaktivierung 2025 09.2021 01.2019 07.2022 01.2019 08.2 023 01.2019 07.2025 - -
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2025 06.2021 01 .2019 06.2022 01.2019 06.2023 01.2019 06.2025 - -
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freilade- 
bahnhof/Investorenmod. OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 01.2019 07.2024 01. 2019 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 01.2019 07.2024 01.2019 07.2025 01.2019 07.2027 - -
366 Standort offen Schule 
Plagwitz/Lindenau OS Flächensuche 2028 06.2023 01.2019 06.2024 01.2019 06.20 26 01.2019 06.2028 - -
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 01.2019 07.2026 01.2018 08.2027 01.2019 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau 
OS, GY, 
FÖS Erweiterung 2021 09.2016 11.2015 09.2018 10.2018 09.2019 0 1.2019 08.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 01.2019 0 7.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer- 
ischer Bhf. Areal 7) OS, SH Neubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 VI-DS-01854 -
167 Edisonstraße (o. HNr.) Christoph-Arnold- 
Schule SH, GS Neubau 2021 09.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 01.2019 08.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 20 21 09.2016 05.2017 03.2019 01.2019 10.2019 01.2019 08.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 03.2019 0 1.2019 09.2019 01.2019 10.2020 01.2019 07.2021 - -
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS Neub au 2024 09.2020 05.2017 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07. 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm- 
Busch-Schule SH, GS Neubau 2024 01.2019 01.2019 12.2020 01.2019 08.2021 01.2019 07.2024 VI-DS-06749 -
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 08.2019 01.2019 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 - -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.201 9 07.2025 - -
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten- 
Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 - -
195 Ferdinand-Rhode-Straße / 
Wundtstraße 
Sporthalle (Petrischule 
+ Schule am Floßplatz) 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 08.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.201 9 07.2026 - -
51 Theklaer Straße 8 Sporthalle Goethe- 
Gymnasium SH, GY Neubau 2019 10.2014 11.2015 03.2017 06.2017 03.2018 03.2018 09.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452 
Stand: 31.01.2019 
10:23 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-06854 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann- 
Schule SH, GY Neubau 2022 08.2017 05.2017 07.2019 01.2019 07.2020 01.2019 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau 2022 01 .2018 05.2017 12.2019 01.2019 12.2020 01.2019 12.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 - -
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS Neubau 2025 08 .2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 - -
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026 - -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege- 
Schule SH, OS Neubau 2026 08.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026 - -
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 01.201 9 02.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 01.2019 
formelbedingt 
hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken 
erkennbar 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf 
besonderer Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
Stand: 31.01.2019 
10:23 Uhr 6/6