Neustrukturierung Medienanschlüsse, Erneuerung Vorplatz und Errichtung Alarmausfahrt der FF Baalsdorf (Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO)
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-08671
Datum: 2023-10-24
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/8 
 
 
Verwaltungsausschuss 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-08671 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport 
 
 
 
Betreff: 
Neustrukturierung Medienanschlüsse, Erneuerung Vorplatz und 
Errichtung Alarmausfahrt der FF Baalsdorf (Bestätigung gem. § 79 (1) 
SächsGemO) 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung 13.10.2023 Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 24.10.2023 Bestätigung 
FA Finanzen 13.11.2023 1. Lesung 
FA Umwelt, Klima und Ordnung  Vorberatung 
OR Engelsdorf  Anhörung 
FA Finanzen 27.11.2023 2. Lesung 
Verwaltungsausschuss 06.12.2023 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr Baalsdorf müssen nach Neuaufteilung des 
Grundstückes die notwendigen Medienanschlüsse von den an das Liegenschaftsamt 
abgegebenen Flächen getrennt und neu angeordnet werden. Im Zuge dessen, ist eine 
neue Alarmausfahrt herzustellen und die Vorplatzfläche arbeitsschutzkonform zu 
sanieren. 
 
2. Die außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 
2024 i. H. v. 821.100,00 EUR im PSP-Element 7.0002566.700 „Hof-/Zufahrtserneuerung 
FF Baalsdorf“ im SK 78513000 „Sonstige Baumaßnahmen“ werden bestätigt. Die 
Deckung erfolgt aus dem PSP-Element „Neubau Rettungswache Nordost“ 
(7.0002168.700). 
 
3. Für die fristgerechte Ausschreibung und Bezuschlagung der Leistung wird über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. §20 (3) SächsKomHVO 
eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam 
in 2024 i. H. v. 821.100,00 EUR im PSP-Element „Hof-/Zufahrtserneuerung FF 
Baalsdorf“ (7.0002566.700) bestätigt. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 
„Neubau Rettungswache Nordost“ (7.0002168.700). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 von 9 in Zusammenstellung
2/8 
 
Räumlicher Bezug 
 
Stadtgebiet Leipzig, Ortsteil Baalsdorf 
  
  
 
 
Zusammenfassung 
  
Anlass der Vorlage:    
  
   Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln 
 
  
      
   Sonstiges: 
  
Durch die in 2020 erwirkte Grundstücksteilung kann die benötigte Alarmeinfahrt und -
ausfahrt der FF Baalsdorf dort nicht bestehen bleiben. Diese soll auf den Flächen der 
abgebrochenen Altgaragen neu errichtet werden, sodass eine gerade und direkte Ausfahrt 
auf die Brandiser Straße erfolgen kann. Die beiden neu entstandenen und an das 
Liegenschaftsamt abgegebenen Flurstücke sollen perspektivisch durch dieses veräußert 
werden. Eine klare Medientrennung der einzelnen Grundstücke wird zwingend notwendig. 
Damit einher geht die arbeitsschutzkonforme Sanierung des Vorplatzes. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen   nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft   nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung   nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit 
aktivierungspflichtig)?   nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
    
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge         
  Aufwendungen         
Finanzhaushalt Einzahlungen         
  Auszahlungen 2024  821.100,00 7.0002566.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? X nein   wenn ja, nachfolgend angegeben 
  
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge         
  Ergeb. HH Aufwand         
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu 
erwarten 
Ergeb. HH Erträge         
  Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)         
  Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen    2024-
2054 37.370 1.100.12.6.0.02 
(SK 47110000) 
        
Steuerrechtliche Prüfung     X nein   wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG     nein   ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung     nein   ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen     ja   nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein   wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
  
2 von 9 in Zusammenstellung
3/8 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
  
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
  Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
  Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
  Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
  Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
  Nachhaltige Mobilität 
  
  Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
  Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
  Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
  Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
  Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
  Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
  
 
  Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität   Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
  Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
  Bürgerstadt   Weltoffene Stadt 
  Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
  Region   Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
  Bezahlbares Wohnen   Stadtrat   Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
  Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
  Kommunalwirtschaft   Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
  Lebenslanges Lernen   Verwaltung   Imageprägende 
Großveranstaltungen 
X Sichere Stadt       Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
            
  Sonstige Ziele 
     
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
  Trifft nicht zu         
  
  
3 von 9 in Zusammenstellung
4/8 
 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger 
(Strom, Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich   erneuerbar   fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich   ja   nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich   ja   nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. 
Entsiegelung, Regen-
wassermanagement) 
X Aussage nicht möglich   ja   nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz   ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 
5 Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer X nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung X ja (Prüfschema endet hier.)     
  
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
    ja   nein (Begründung s. Abwägungsprozess)   nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
              
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
    Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
    liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
    wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
      
  
  
 
Sachverhalt 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
entfällt 
  
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
 
entfällt  
 
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
 
entfällt  
 
 
 
  
4 von 9 in Zusammenstellung
5/8 
 
III.   Strategische Ziele  
 
Die Standorte der Ortsteilfeuerwehren sind historisch gewachsen und befinden sich 
überwiegend in den Zentren der eingemeindeten und ehemals selbstständigen Gemeinden. 
Derzeitig unterstützen 21 Ortsfeuerwehren mit ca. 680 aktiven Einsatzkräften das duale 
System Brandschutz. Auf Grund der zunehmenden Mobilität unserer Gesellschaft und der 
Größe der Stadt Leipzig sind Wohn- und Arbeitsorte bei vielen Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr räumlich weit voneinander entfernt. Im Blick auf die demografische Entwicklung in 
Leipzig und die damit verbundene Entwicklung der aktiven Mitgliederzahlen in der aktiven 
Abteilung der Ortsfeuerwehren ist ein Weiterbestehen der Gerätehäuser unabdinglich. 
Ferner sind die Gegebenheiten so zu gestalten, dass diese sowohl die Bürgerschaft, als 
auch die bestehenden und potentiellen Mitglieder ansprechen. Die Problematik 
Einsatzbereitschaft ist nicht nur ein Problem der Stadt Leipzig, sondern ein 
gesamtgesellschaftliches Anliegen, das zeitnah und effektiv einer Lösung herbeizuführen ist. 
 
  
IV.  Sachverhalt  
  
1.  Anlass  
 
Im Jahr 2020 wurde die Flurstücksteilung des Gebäudekonvolutes aus Gerätehaus der 
Freiwilligen Feuerwehr Baalsdorf, einem Wohn-/Geschäftshaus sowie eines Wohnhauses 
mit Gaststätte und Saal initiiert. Hintergrund war, dass die jeweils einzeln nutzbaren 
Gebäudekomplexe flurstückseitig vermessen und ansprechend aufgeteilt werden sollten, 
sodass eine verkehrsmäßige Veräußerung bzw. Weiternutzung durch das Liegenschaftsamt 
perspektivisch angestrebt werden kann. Auf Grund der Historie am Standort sind die 
Hauptanschlüsse der Medien innerhalb der einzelnen Gebäudekomplexe verteilt. Während 
sich für die Gesamtliegenschaft des Gebäudekonvolutes der Elektrohauptverteiler im 
Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Baalsdorf befindet, verfügt das Wohn-
/Geschäftshaus über den Hauptwasseranschluss aller drei Objekte. Da die neu 
entstandenen und an das Liegenschaftsamt übergebenen Flurstücke möglichst lastenfrei 
gestellt werden sollen und eine objektbezogene Medienerschließung für die Einzelobjekte 
notwendig ist, sollen die Medien für das Gerätehaus im Vorplatz neu geführt und separiert 
werden. Die Vorbereitung für einen dem Stand der Technik entsprechenden 
Glasfaseranschluss soll ebenfalls eingebracht werden. 
  
Auch die Führung der Alarmaus- sowie -einfahrt zum Gerätehaus soll damit nicht mehr über 
die separierten Flurstücke führen, sodass die Eintragung eines Wegerechts obsolet wird. Im 
Bereich neben dem Wohn-/Geschäftshaus befanden sich seinerzeit vermietete Garagen. 
Diese wurden bereits durch das Liegenschaftsamt abgebrochen und so Baufreiheit für eine 
neue Zufahrt direkt von der Brandiser Straße geschaffen. Da der Vorplatz durch die 
Medientrennung und Neugestaltung der Zufahrt in Gänze bearbeitet werden muss, bietet 
sich eine Sanierung der Vorplatzdecke und die damit einhergehende Herstellung des 
Arbeits- und Unfallschutzes an. 
  
Ursprünglich waren für die Maßnahme Kosten unterhalb 100.000 EUR avisiert. Im Zuge 
eines im Vorfeld durchgeführten Bodengutachtens ist jedoch mit einer erheblichen Menge 
von kontaminierten Abraum zu rechnen, welches die Kosten seitens der Entsorgung extrem 
steigen lässt. Laut Bodengutachten handelt es sich um die Deponieklasse 2 (DK II = für 
höherwertig mit Schadstoffen belastete Abfälle, die auch einen höheren biologischen Anteil 
haben als diejenigen in Deponieklasse I). 
  
5 von 9 in Zusammenstellung
6/8 
 
 
Eine bisherige Durchführung der Maßnahme gestaltete sich durch die Pandemiebewältigung 
und der damit verbundenen Personalengpässe als schwierig. 
  
 
2.  Beschreibung der Maßnahme  
 
Das FlSt. 27 der Gemarkung Baalsdorf, auf welchem sich das Gerätehaus der Freiwilligen 
Feuerwehr Baalsdorf befindet, wurde nach einem gemeinsamen Termin mit Liegenschafts- 
und Hauptamt einer Teilung unterzogen. Insgesamt entstanden mit dem benachbarten FlSt. 
25 drei Grundstücke. Das FlSt. 25 und ein aus dem FlSt. 27 herausgelöstes Teilgrundstück, 
sollen durch das Liegenschaftsamt perspektivisch veräußert bzw. eine anderen Nutzung 
zugeführt werden. Mit Neuaufteilung und Veräußerung der Flächen, fällt die bestehende 
Alarmein- und -ausfahrt der Freiwilligen Feuerwehr Baalsdorf, welche ohnehin nicht optimal 
war, weg. Nunmehr ist eine neue Alarmein- und -ausfahrt zu schaffen.  
  
Die diversen Abbrucharbeiten an Altgaragen wurden bereits durch das Liegenschaftsamt 
durchgeführt. Ein entsprechendes Bodengutachten wurde im Vorfeld erstellt und ist auf 
Grund der begrenzten Gültigkeit zu erneuern. Die Auswertung der Schürfung ergab bereits 
zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung teilweise eine Deponieklasse 2, da sich auf dem 
Gelände ehemals eine Tankstelle einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft 
befand. Es muss daher zwingend ein Bodenaustausch stattfinden, die Ein-/Ausfahrt 
hergestellt und die Hoffläche entsprechend der neuen Grenzverläufe angepasst, eingefriedet 
und die Eindeckung vollumfänglich saniert werden.  
  
Innerhalb des Wohn-/Geschäftshauses befindet sich derzeit der Hauswasseranschluss für 
das Gerätehaus. Im Gerätehaus befinden sich alle Unterverteilungen Elektro der 3 
Flurstücke. Diese Medien sollen im Zuge der Tiefbauarbeiten verlegt und die Zuordnungen 
somit geklärt werden. Ebenso werden Vorbereitungen für andere Medien (bspw. 
Glasfaseranbindung, Lecosnetze, o.ä.) getroffen. 
  
 
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
 
Die Maßnahme soll im I. Quartal 2024 begonnen und im III. Quartal 2024 abgeschlossen und 
zur Nutzung übergeben werden. 
 
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
 
Die Neuordnung der Medienanschlüsse sowie eine arbeitsschutzkonforme Herstellung der 
Hoffläche ist, unter Berücksichtigung der derzeitgen Baupreisentwicklung, der 
Entsorgungskosten sowie eventuellen Wagnissen, zu einem Gesamtvolumen in Höhe von 
821.100,00 EUR, brutto kalkuliert. 
  
Auf Grund der Mittelbereitstellung sowie in Würdigung des avisierten Bauablaufes, findet die 
Umsetzung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2024 statt. Geplanter Baubeginn ist März 2024 
und Fertigstellung August 2024. Damit werden die bereitzustellenden Mittel 
zahlungswirksam im Haushaltsjahr 2024 benötigt. Für die erfolgreiche Durchführung des 
notwendigen Vergabeverfahrens durch das Amt für Gebäudemanagement, ist es notwendig, 
die geplanten Mittel in voller Höhe als Verpflichtungsermächtigung bereits im Haushaltsjahr 
2023 zur Verfügung zu stellen. 
6 von 9 in Zusammenstellung
7/8 
 
Die Kalulation sich wie folgt: 
 
Beschreibung Kosten  
Abbruch / Entsorgung Oberflächen (FFW)   
Abbruch Oberflächen 37.000 EUR 
Entsorgung 148.000,00 EUR 
Feuerwehrverkehrsflächen (FFW)   
Oberflächen / Einfassungen (Hofbefestigung)  95.000,00 EUR 
Einfriedung / Stützwände 70.000,00 EUR 
Ausstattung / Markierung 2.500,00 EUR 
Wiederherstellung Straßenoberbau  
(Grundstückszufahrt, Brandiser Straße)   
Straßenaufbruch 1.500,00 EUR 
Straßenoberbau 4.000,00 EUR 
Entwässerungsanlagen   
Regenwasserableitung 51.000,00 EUR 
Schmutzwasserentwässerung 50.000,00 EUR 
Sonstiger Tiefbau   
Trinkwasserumschluss  25.000,00 EUR 
Gasanschluss  20.000,00 EUR 
Elt. / Inf. Techn. Anlagen 45.000,00 EUR 
Beleuchtung 23.000,00 EUR 
Sonstige Kosten   
Netzanschluss Telekom 1.000,00 EUR 
Netzanschluss Stromversorgung 1.000,00 EUR 
BE / Verkehrsumleitung 21.000,00 EUR 
    
Planerkosten 95.000,00 EUR 
  
netto 690.000,00 EUR 
brutto 821.100,00 EUR 
 
Hinsichtlich des liquiden Mittelabflusses wird der nachfolgende Ablaufplan avisiert. Eine 
ausführliche Darstellung aller Einzelmaßnahmen, aus welchen sich die Mittelabflüsse 
ableiten lassen, können der Anlage 1 – Bauabschnitte FF Baalsdorf entnommen werden. 
 
geplanter Mittelabfluss (gerundet)     
Oktober 2023 (Teilrechnung Planer) 45.000 EUR  
März 2024 140.000 EUR   
April 2024 110.000 EUR   
Mai 2024 120.000 EUR   
Juni 2024 125.000 EUR   
Juli 2024 50.000 EUR   
August 2024 23.000 EUR   
September 2024 77.000 EUR (Schlussrechnung) 
gerundet Summe netto  690.000 EUR   
gerundet Summe brutto 821.100 EUR   
 
Insgesamt benötigt die Branddirektion für die Sanierung der Hofanlage der Freiwilligen 
7 von 9 in Zusammenstellung
8/8 
 
Feuerwehr Baalsdorf 821.100,00 EUR. 
 
Die Maßnahme soll über das dazu neu eingerichtete Investitionsprojekt 7.0002566.700 „Hof-
/ Zufahrtserneuerung FF Baalsdorf“ über das Sachkonto 78513000 „Sonstige 
Baumaßnahmen“ verbucht werden. Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlungen 
gem. § 79 (1) SächsGemO erfolgt aus dem PSP-Element „Neubau Rettungswache Nordost“ 
(7.0002168.700). Die Deckung ist möglich, weil ein erheblicher Verzug in dieser 
Baumaßnahme zu verzeichnen ist und damit die geplanten Mittel des HH-Jahres 2024 i. H. 
v. 2,5 Mio. € bei weitem nicht benötigt werden. Mit der bevorstehenden. Neuen 
Doppelhaushaltplanung 2025/26 ff. werden die Jahresscheiben neu veranschlagt. 
  
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
 
keine 
 
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  
   bereits erfolgt    geplant X  nicht nötig 
 
  
7.  Besonderheiten   
 
Das Volumen des kontaminierten Abraumes beruht auf Schürfungen und dem daraus 
resultierenden Bodengutachten. Inwieweit sich die zu entsorgenden Mengen verändern, 
kann erst baubegleitend festgestellt werden. 
 
Die Baumaßnahme wird im laufenden Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt. Die 
Einsatzeinschränkungen sollen auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sodass ein Interim 
nicht notwendig wird.   
 
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
 
Erfolgt keine Beschlussfassung zum Vorhaben, ist die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen 
Feuerwehr Baalsdorf gefährdet. Bei Veräußerung oder Umnutzung der nicht zur 
Branddirektion gehörenden Objekte, ist mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand zu 
rechnen, da die Betriebsbereitschaft des Gerätehauses von Dritten abhängig ist. Vor 
Veräußerung bzw. Umnutzung müssten die Flurstücke mit Grunddienstbarkeiten belastet 
werden, welche den Verkaufserlös bzw. eine Umnutzung erheblich beeinträchtigen.  
 
Ein Wegerecht ist der Feuerwehr unbedingt einzuräumen. Kreuzungen mit eventuellen/ 
zeitgleichen Baumaßnahmen auf den veräußerten oder umzunutzenden Flurstücken 
beeinträchtigen die Alarmbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr in einem derzeit nicht 
abzuschätzenden Umfang. Auch die baulichen Pläne der dann ggf. neuen 
Grundstückseigentümer werden erheblich beeinträchtigt, da Abstimmungen mit der 
Branddirektion zu treffen sind und ggf. avisierte Maßnahmen und Projekte auf Grund der 
Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Baalsdorf nicht durchführbar sein 
könnten.  
 
Anlage/n 
1 230830_Anlage 1_Bauabschnitte FF Baalsdorf (öffentlich) 
 
 
8 von 9 in Zusammenstellung
Nr.
 VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende
1
2
3
 Gesamtmaßnahme 131 Tage Fre 01.03.24 Fre 30.08.24
4
 1. BA -                      
Äußere Erschließung 
+ Straßenbau
22 Tage Fre 01.03.24 Sam 30.03.24
5
 Sperrung + Umleitung22 Tage Fre 01.03.24 Sam 30.03.24
6
 Tiefbauarbeiten 16 Tage Fre 01.03.24 Fre 22.03.24
7
 Oberflächenwiederherstellung
Teilabnahmen 
Verkehrsfreigabe
5 Tage Mon 25.03.24 Fre 29.03.24
8
9
 2. BA + 3. BA -          
     Innere 
Erschließung + 
Straßenbau + 
Einfriedung
121 Tage Fre 01.03.24 Fre 16.08.24
10
11
 2. BA 66 Tage Fre 01.03.24 Fre 31.05.24
12
 Oberflächenaufbruch 
+ Bodenaustausch - 
Grundplanum 
Arbeitsebene
11 Tage Fre 01.03.24 Fre 15.03.24
13
 Medienverlegungen 15 Tage Mon 18.03.24 Fre 05.04.24
14
 Straßenbau 30 Tage Mon 08.04.24 Fre 17.05.24
15
16
 3. BA 60 Tage Mon 27.05.24 Fre 16.08.24
17
 Medienverlegung mit 
provisorischem 
Deckenschluss für 
Aufrechterhaltung 
Betrieb Feierwache
45 Tage Mon 01.04.24 Fre 31.05.24
18
 Oberflächenaufbruch 
+ Bodenaustausch - 
Grundplanum 
Arbeitsebene
10 Tage Mon 03.06.24 Fre 14.06.24
19
 Medienverlegungen 
Restleistung aus 
Vorgang 17 und 
Leitungen 
Oberflächenentwässerung
15 Tage Mon 17.06.24 Fre 05.07.24
20
 Straßenbau 30 Tage Mon 08.07.24 Fre 16.08.24
21
 Einfriedung 10 Tage Mon 05.08.24 Fre 16.08.24
22
 VOB Abnahme 1 Tag Fre 30.08.24 Fre 30.08.24
31 07 14 21 28 04 11 18 25 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06
Dez '23 Jan '24 Feb '24 Mrz '24 Apr '24 Mai '24 Jun '24 Jul '24 Aug '24 Sep '24 Okt '24
FFW Baalsdorf  - Hofsanierung, Grundstückserschließung und Grundstückszufahrt
FFW Baalsdorf
Druckdatum: Die 15.08.23
Seite 1 von 1 IB  H. WILSKY
Bauleitung -beratung -planung
9 von 9 in Zusammenstellung