Bau- und Finanzierungsbeschluss des Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig zur komplexen energieeffizienten Sanierung zum KfW Effizienzhaus Denkmal
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-07821
Datum: 2019-05-17
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/15
 
 
BA Kulturstätten 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-07821 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Kultur 
 
 
 
Betreff: 
Bau- und Finanzierungsbeschluss des Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig zur 
komplexen energieeffizienten Sanierung zum KfW Effizienzhaus Denkmal 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung    
Dienstberatung des Oberbürgermeisters    
BA Kulturstätten  06.06.2019 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Baumaßnahme wird mit Förderung nach Förderrichtlinie Klimaschutz RL Klima 
2014 realisiert (Baubeschluss gemäß § 13 Abs. 7 Nr. 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Leipzig in der zur Zeit gültigen Fassung). Die Realisierung der Maßnahmen erfolgt in 
den Wirtschaftsjahren 2019 bis 2022. 
2. Die Gesamtkosten betragen 1.789.000,00 €. Der Eigenanteil des Schauspiel Leipzig 
beträgt 1.002.789,80 €, darin enthalten sind 41.866,40 € nicht förderfähige Kosten. 
Der Fördermittelanteil der Sächsischen Aufbaubank beträgt 786.210,12 €, 
vorbehaltlich der förderrechtlichen Bewilligung der Sächsischen Aufbaubank. 
3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Finanzierung der auf das Jahr 2019 
entfallenden Maßnahmen bereits im Wirtschaftsplan 2019 des Schauspiel enthalten 
ist. Die Finanzierung des Eigenanteils in den Folgejahren erfolgt vorbehaltlich 
entsprechender Stadtratsbeschlüsse zur Ergebnisverwendung im Zuge der 
Feststellung der Jahresabschlüsse ab 2016 ebenfalls aus Eigenmitteln des 
Schauspiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/15
 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Bau- und Finanzierungsbeschluss zur Energetischen Sanierung des Eigenbetriebes 
Schauspiel Leipzig, die zu rund 44 % über Fördermittel finanziert wird. 
 
 
 
 
  
3/15
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  X nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? X nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat X nein  ja, 
 
 
 
 
 
 
  
4/15
 
Erläuterungen zum Bau- und Finanzierungsbeschluss  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauvorhaben:       Komplexe Energieeffiziente Sanierung des Schauspiel Leipzig 
zum KfW Effizienzhaus Denkmal (Förderung nach 
Förderrichtlinie Klimaschutz RL Klima 2014) 
 
 
Eigentümer:                 Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig 
 
 
Bauherr:               Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig 
                            Bosestraße 1 
                           04109 Leipzig 
 
Stand:    26.04.2019 
 
  
5/15
 
I n h a l t s v e r z e i c h n i s                                                        
 
  
1. Grundlagen 
1.1 Erläuterung der Maßnahme 
  
2. Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 
2.1 Beschreibung des Ist Zustandes  
2.2 Ableitung des Bedarfes 
2.3 Notwendigkeit der Baumaßnahme 
2.4 Alternativlösungen 
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 
  
3. Beschreibung der beabsichtigten Investition 
3.1. Städtebauliche Einordnung 
3.2. Erläuterung der Planung 
3.3 Nutzungsverbesserung durch beabsichtigte Investition 
3.4 Eigentumsverhältnisse 
3.5 Energiekonzept 
3.6 Barrierefreies Bauen 
3.7  Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
  
4. Investitionsaufwand 
  
5. Finanzierungsplan 
  
6. Einordnung in die Mittelfristige Haushaltplanung 
  
7. Fristenplan 
  
8. VOF Betrachtung /Planungsbeteiligte 
  
9. Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 
9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 
9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 
 
 
 
 
 
 
 
6/15
1.  Grundlagen 
 
1.1 Erläuterung 
 
Das Schauspiel Leipzig ist die größte Schauspielbühne der Stadt. Das Hauptgebäude ist ein 
Gebäudekomplex zwischen Bosestraße und Gottschedstraße westlich des Leipziger 
Innenstadtrings. Das Gebäude wurde 1901 / 1902 errichtet und im Zweiten Weltkrieg stark 
zerstört. Der Wiederaufbau von 1954 bis 1957 ließ eine Nachbildung des ursprünglichen 
Gebäudes aus Baugenehmigungsgründen nicht zu. Stattdessen fand der Aufbau in drei 
Abschnitten statt: einem Neubauteil am Dittrichring, dem Bühnenhaus an der Bosestraße 
und dem Zuschauertrakt zwischen Bosestraße und Gottschedstraße. Es entstand ein 
neoklassizistisch anmutendes Bauwerk, das heute unter Denkmalschutz steht. Neben der 
Hauptbühne mit ca. 670 Sitzplätzen existiert innerhalb des Gebäudes die 2017 neu 
geschaffene „Diskothek“ mit regelmäßiger Bespielung. Darüber hinaus werden Foyer, 
Ranggeschoss oder Bereiche im Kellergeschoss zu Theaterevents zeitweise zusätzlich 
bespielt. 
 
Das Schauspiel Leipzig versteht sich als Stadttheater und damit als wichtige kulturelle 
Einrichtung der Stadt Leipzig. Ästhetische Vielfalt als Antwort auf die Vielfalt, die die Stadt 
Leipzig bestimmt, prägnante Regiehandschriften, lebendige Debatten und zahlreiche 
Begleitangebote prägen den Stil des Hauses. Seit 2013 setzen Intendant Enrico Lübbe und 
sein Team damit ihr Konzept eines progressiven Stadttheaters um, entsprechend der 
Unterschiedlichkeit und Interessenbreite, wie sie in Leipzig tagtäglich zu erleben ist. 
 
Als erstes deutschsprachiges Theater mit einem kontinuierlich erweiterten Angebot im Sinne 
der sozialen Inklusion führt das Schauspiel Leipzig bereits seit 2013 Audiodeskriptionen 
ausgewählter Aufführungen durch: Auf Wunsch werden blinden und sehbehinderten 
Menschen über einen Kopfhörer die visuellen Vorgänge auf der Bühne live beschrieben. Seit 
dem Herbst 2015 verfügt das Schauspielhaus darüber hinaus über ein taktiles Leitsystem, 
das sehbehinderten Personen eine bessere Orientierung im Haus ermöglicht.  
 
Darüber hinaus steht das Schauspiel Leipzig auch für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit unseren natürlichen Ressourcen und übernimmt auch hier eine Vorreiterrolle: 
 
Das Schauspiel Leipzig beabsichtigt zur Verbesserung der Energieeffizienz die hofseitige 
Fassade sowie noch ungedämmte Dachbereiche, einschließlich des Bühnenturms zu 
sanieren. Außerdem sind energetische Ertüchtigungen der Anlagentechnik, speziell der RLT-
Anlagen und der Kühlung geplant. 
 
Deshalb wurde durch das Schauspiel Leipzig eine energetische Untersuchung und 
Energieberatung für das Objekt Schauspiel Leipzig, Bosestraße 1 in 04109 Leipzig 
veranlasst, mit der Zielstellung sinnvolle energetische Einsparpotentiale aufzuzeigen und für 
diese eventuelle Fördermöglichkeiten zu akquirieren. 
Mit der Energieberatung wurde die BCC Energie UG aus Leipzig betraut. Im Zug dieser sehr 
umfangreichen energetischen Erfassung und Bewertung wurde die Gesamtstruktur des 
Gebäudes aufgenommen und es konnte ein rechnerischer Nachweis über verschiedenste 
Einsparpotentiale erbracht werden. 
 
Als Ergebnis der Energieberatung wurde ein Antrag zur Förderung nach Förderrichtlinie 
Klimaschutz RL Klima 2014 mit der Zielstellung einer komplexen Energieeffizienten 
Sanierung des Schauspiel Leipzig zum KfW Effizienzhaus 160 (Denkmal) eingereicht. Zu 
diesem erfolgte seitens der SAB bereits eine Genehmigung zum vorzeitigen 
Vorhabenbeginn. Der Regelfördersatz des vorgenannten Förderprogrammes beträgt 45%. 
 
Im Einzelnen wurden die im Punkt 3.2 „Erläuterung der Planung“ dargestellten 13 
Maßnahmen mit der SAB vorbesprochen und sind in den Antrag auf Förderung eingeflossen. 
7/15
Es wurden hierbei Maßnahmen mit einem hohen Einsparpotential in Verbindung mit einem  
gleichzeitigem Sanierungsbedarf ausgewählt.  
 
Mit Umsetzung der Maßnahmen kann eine Energieeinsparung von insgesamt ca. 750.000 kWh / 
Jahr bzw. eine Reduzierung von ca. 300.000 kg CO2 / Jahr erreicht werden. 
 
 
2. Begründete Zielstellung der Baumaßnahme  
 
2.1 Beschreibung des Ist- Zustandes 
 
Das Grundstück Bosestraße 1, 04109 Leipzig, wurde mit der Widmungssatzung (RBV-
1224/12) zum Stichtag 31.12.2011 in das Sondervermögen des Eigenbetriebes Schauspiel 
Leipzig überführt.  
 
Die Gebäudeaußenhülle ist in großen Teilen noch ungedämmt (z.B. Dachbereiche, hofseitige 
Fassaden, Bühnenturm), was eine erhebliche Energieverschwendung darstellt. Darüber 
hinaus weisen die Fassaden auch großflächige Schäden auf. 
 
Die Haus- und Anlagentechnik ist in großen Teilen veraltet und arbeitet nicht energieeffizient. 
Sie muss daher ausgetauscht werden. Dies betrifft insbesondere die zentrale Kältemaschine 
sowie diverse Lüftermotoren und Pumpen.  
 
Die Beleuchtung des Hauses hat auf Grund der hohen Leuchtenanzahl (ca. 2.700 
Leuchtkörper mit insgesamt über 3.500 Leuchtmitteln) und der teilweise sehr hohen 
Betriebsdauer pro Tag (in Teilbereichen von morgens 5:00 Uhr bis nach Mitternacht) einen 
erheblichen Anteil am Energieverbrauch des Gebäudes. Hier wird sich eine Umstellung auf 
energieeffiziente LED Beleuchtung sehr energiesparend auswirken. 
 
 
2.2 Ableitung des Bedarfes 
 
Es ist ein Sanierungsrückstau in Bezug auf den Zustand der äußeren Gebäudehülle zu 
verzeichnen, es besteht gleichzeitig ein dringender Bedarf an der energetischen 
Verbesserung verschiedener Bauteile (siehe Einzelmaßnahmen). Die Kältemaschine muss 
dringend erneuert werden (siehe Maßnahme M 10), die Hausbeleuchtung sollte schrittweise 
gegen moderne, verbrauchsorientierte LED Beleuchtung getauscht werden (siehe 
Maßnahme M 12). 
 
2.3 Notwendigkeit / Dringlichkeit der Baumaßnahme 
 
Die Sanierung der Bausubstanz, insbesondere die energetische Verbesserung der 
Außenbauteile und der Einsatz energieeffizienter haustechnischer Baugruppen. 
Ziel das Maßnahmen ist die Reduzierung der Betriebskosten und die schrittweise 
Beseitigung vorhandenen Sanierungsbedarfes. 
 
 
2.4 Alternativlösungen 
 
Liegen nicht vor. 
 
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 
 
Vorhandener Sanierungsstau wird nicht behoben, die vorgesehene Erhöhung der 
Energieeffizienz und damit der Gesamtwirtschaftlichkeit des Objektes kann nicht umgesetzt 
werden, damit kann die angestrebte Energieeinsparung nicht erreicht werden. Beantragte 
Fördermittel könnten nicht abgerufen werden. 
 
8/15
3. Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme  
 
3.1 Städtebauliche Einordnung 
 
Das Schauspiel Leipzig, Bosestraße 1 in 04109 Leipzig, befindet sich in Leipzig Mitte, 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 3305. Das im Zeitraum 1954 bis 1957 im neoklassizistischen 
Stil errichtete Gebäude dominiert einen großen Teil des Straßenensembles Gottschedstraße 
– Bosestraße – Dittrichring und unterliegt in weiten Teilen dem Denkmalschutz. 
Insbesondere die straßenseitige Fassade mit dem weit sichtbaren Bühnenturm prägt – in 
Verbindung mit dem gegenüberliegenden Gebäude der Hochschule für Musik und Theater – 
das städtebauliche Bild des Viertels. 
 
3.2  Erläuterung der Planung 
 
Im Einzelnen wurden nachfolgende 13 Maßnahmen mit der SAB vorbesprochen und sind in 
den Antrag auf Förderung eingeflossen. Es wurden hierbei Maßnahmen mit einem hohen 
Einsparpotential in Verbindung mit einem  gleichzeitigem Sanierungsbedarf ausgewählt.  
 
M01 Dachdämmung Bereich Gottschedstraße 
 
 
 
M02 Wärmedämmputz Bühnenturm 
 
 
 
 
M03 Dämmung Fußboden Fundus 
 
 
M04 Sanierung u. Dämmung Hoffassade 
 
 
 
M05 Sanierung u. Dämmung Fassade Innenhof 
 
9/15
 
 
M06 Sanierung / Dämmung Dach Bühnenturm 
 
 
 
M07 Sommerlicher Wärmeschutz Hoffassade 
 
 
 
M08 Optimierung Heizung und WW Bereitung 
 
 
M09 Optimierung RLT 
 
 
 
10/15
M10 Erneuerung Kälteanlage 
 
 
 
M11 Austausch Pumpen 
 
 
 
M12 Umrüstung Hausbeleuchtung auf LED 
 
 
 
M13 tlw. Umrüstung Bühnenbeleuchtung auf LED 
 
 
 
3.3 Nutzungsverbesserung durch beabsichtigte Investition 
 
Die vorgeschlagenen Baumaßnahmen dienen in erster Linie der Erhöhung der 
Energieeffizienz und damit der Gesamtwirtschaftlichkeit des Objektes. 
So kann mit Umsetzung der Maßnahmen eine Energieeinsparung von insgesamt ca. 
750.000 kWh / Jahr bzw. eine Reduzierung von ca. 300.000 kg CO2 / Jahr erreicht werden. 
Gleichzeitig kann mit den vorgesehenen Maßnahmen eine Beseitigung von 
wärmeschutztechnischen und baukonstruktiven Mängeln erzielt und vorhandener 
Sanierungsstau behoben werden. 
 
11/15
3.4  Eigentumsverhältnisse 
 
Das Gebäude (einschließlich der Grundstücke) wurde mit der Widmungssatzung 
(Ratsbeschluss RBV-1224/12) zum Stichtag 31.12.2011 in das Sondervermögen des 
Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig überführt. 
 
Flurstück: 3305 
Gemarkung: Leipzig 
Anschrift: Bosestraße 1,  04109 Leipzig 
 
3.5       Energiekonzept 
 
 Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant 
 
 Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant 
 
Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: 
 
 Schauspiel Leipzig 
Neubau  
Erweiterungsneubau  
Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz  
Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz  
Modernisierung der äußeren Hülle  
Modernisierung einzelner Bauteile  
 
Energetischer Standard / Energiekonzept 
 
 Schauspiel Leipzig 
Passivhaus  
EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten  
EnEV 2016  
Einhaltung des U-Wertes entsprechend Bauteilvorgaben der 
EnEV 2016  
KfW Effizienzhaus Denkmal 160  
 
 
  
12/15
Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP) 
 
Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. Das Gebäude muss 
denkmalgerecht saniert werden. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Erreichung des 
Passivhausstandards wirtschaftlich unmöglich. 
 Der Passivhausstandard wurde untersucht. 
 
Mit Umsetzung der Maßnahmen kann eine Energieeinsparung von insgesamt  
- ca.  750.000 kWh / Jahr 
- ca.  300.000 kg CO2 / Jahr  
- ca. 106 T€ / Jahr  
erreicht werden. 
 
Gesamtübersichtung der geplanten energetischen Maßnahmen mit Ausweisung der 
Einsparungen. 
 
 
 
3.6  Barrierefreies Bauen  
 
Bei dieser Maßnahme werden keine barrierefreien Maßnahmen vorgesehen. 
 
 
3.7  Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
 
Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist bei diesen Bauvorhaben nicht 
vorgesehen. 
 
 
13/15
4.  Finanzieller Aufwand 
 
Kostenangaben in Euro brutto (incl. 19% MwSt.) 
Kostenermittlungsstufe: Kostenschätzung nach DIN 276 
 
Kostengruppe Kosten € / brutto 
100 Grundstück - € 
200 Herrichten und Erschließen - € 
300 Bauwerk und Konstruktion 673.795,00 € 
400 Bauwerk Technische Anlagen 936.769,00 € 
500 Außenanlagen - € 
600 Ausstattung und Kunstwerke - € 
700 Baunebenkosten 163.436,00 € 
Summe nach DIN 276 1.774.000,00 € 
Sachverständigenleistungen 15.000,00 € 
Gesamtsumme 1.789.000,00 € 
 
 
 
5.  Finanzierungsplan (Bruttokosten) 
 
Förderfähigkeit der Maßnahme: 
 
nicht förderfähig 
 
förderfähig  
 
Angaben in € brutto 
 
Förderprogramm Förderrichtlinie Klimaschutz – RL Klima/2014 
Fördersatz gem. Förderrichtlinie in % 45 
Gesamtkosten in € 1.789.000,00  
Fördermittelanteil SAB in €   786.210,12 
Anteil Eigenmittel in €   960.923,48 
Anteil Eigenmittel nicht förderfähig in €     41.866,40 
Antrag vom 20.12.2018 
Rahmenbescheid vom 21.12.2018 
 
 
 
 
6. Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung (Brutto T€) 
 
Planung der Einzelmaßnahmen nach Anteilen: 
 
  Gesamtkosten Eigenanteil nicht 
förderfähig 
Eigenanteil 
55% 
Fördermittelanteil 
SAB 45% 
M01 Dachdämmung Gottschedstr. 2 12,0 0,3 6,4 5,3 
M02 Wärmedämmputz Bühnenturm 120,0 2,8 64,5 52,7 
M03 Dämmung Fußboden Fundus 60,0 1,4 32,2 26,4 
M04 Sanierung/Dämmung Hoffassade 313,0 7,4 168,1 137,5 
M05 Sanierung/Dämmung Fassade 
Innenhof 
43,0 1,0 23,1 18,9 
M06 Sanierung Dach Bühnenturm 92,0 2,2 49,4 40,4 
M07 Wärmeschutz Hoffassade 111,0 2,6 59,6 48,8 
M08 Optimierung Heizung und 
Warmwasser Bereitung 
75,0 1,8 40,3 32,9 
M09 Optimierung RLT 84,0 2,0 45,1 36,9 
M10 Erneuerung Kälteanlage 227,0 5,4 121,9 99,7 
M11 Austausch Pumpen 21,0 0,5 11,3 9,2 
14/15
M12 Umrüstung Hausbeleuchtung auf 
LED 
391,0 9,2 210,0 171,8 
M13 Umrüstung Bühnenbeleuchtung 
auf LED 
225,0 5,3 120,8 98,9 
 Summe Maßnahmen 1.774,0 41,9 952,7 779,4 
 Sachverständigenleistung 15,0  8,2 6,8 
 Gesamt Maßnahme 1.789,0 41,9 960,9 786,2 
 
 
Planung der Maßnahmen nach Wirtschaftsjahren (T€): 
 
 2019 2020 2021 2022 Gesamt 
Maßnahmen 160,5 667,5 427,5 533,5 1.789,0 
davon:      
Eigenanteil nicht förderfähig  13,4 7,3 21,2 41,9 
Eigenanteil 55% 88,3 359,7 231,1 281,8 960,9 
Fördermittelanteil SAB 45% 72,2 294,4 189,1 230,5 786,2 
Gesamt 160,5 667,5 427,5 533,5 1.789,0 
 
 
 
7.  Fristenplan 
 
Baubeschluss 06/2019 
Erstellung LP05-06 05/2019 bis 01/2023 
Ausschreibung LP 07 07/2019 bis 05/2022 
Baubeginn 07/2019 bis 12/2022 (da gestaffelte Einzelmaßnahmen) 
Fertigstellung 12/2022 
 
Die Ausführungszeiträume gelten vorbehaltlich der Bestätigung durch die 
Bewilligungsbehörde. 
 
 
8. VgV Betrachtung / Planungsbeteiligte 
 
Die Vergabe von Planungsleistungen wurde im Rahmen der VgV geprüft. 
Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. 
 
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte 
  
Objektplanung nach § 33 Noch festzulegen 
Freianlagen nach § 28 entfällt 
Tragwerksplanung nach § 49 Noch festzulegen 
Technische Ausrüstung nach § 53 
 
 
 
 
 
B-PLAN GmbH & Co. KG (Elektrotechnik) 
Karl-Liebknecht-Straße 19  
04107 Leipzig 
 
Planungsbüro Haustechnik Quellmalz (H/L/S) 
Äußere Leipziger Straße 17 
04435 Schkeuditz 
  
 
9. Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
 
 
9.1 Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 
 
9.2 Aufwandsvergleich auf Grundlagen  
 
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens – Hochbau, die die 
DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten 
15/15
nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen 
verwendet (z.B. KG 200, KG 300), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voreinander. 
 
Kennwerte des Vorhabens  
 
NF 21.167 m² 
BGF 26.458 m² 
BRI 115.207 m³ 
KG 300 + 400 
           1.610.564 € (Gesamt) 
                   885.810 € (Eigenanteil) 
 
Auf Grund der Komplexität und der besonderen Nutzung des Gebäudes kann kein 
vergleichbares Objekt aus dem BKI zum Kostenvergleich hinzugezogen werden. Durch den 
geringen Leistungsumfang werden selbst annähernd ähnliche Kennwerte immer 
unterschritten sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
- keine -