1. Änderung zum Baubeschluss Oberschule Mölkau, Schulstr. 6, 04316 Leipzig "1. BA Erweiterungsbau der OS Mölkau" aufgrund von Mehrkosten
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-04169-NF-02-DS-02
Datum: 2019-01-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/4
 
 
Ratsversammlung 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-04169-NF-02-DS-02 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Oberschule Mölkau, Schulstr. 6, 04316 Leipzig "1. BA 
Erweiterungsbau der OS Mölkau" aufgrund von Mehrkosten 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
FA Stadtentwicklung und Bau    
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule    
FA Finanzen    
Dienstberatung des Oberbürgermeisters    
Ratsversammlung  13.03.2019 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die 1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss VI-DS-04169-NF-02 
„Oberschule Mölkau, Schulstr. 6, 04316 Leipzig“ wird bestätigt. 
 
2. Die Erhöhung zu den Gesamtkosten von 5.850.000 € auf 6.550.000 € i. H. v. 
700.000 € im PSP-Element „1. BA Erweiterung OS Mölkau“ (7.0001496.700) 
werden bestätigt.  
 
3. Die Auszahlungen sind im Haushaltsjahr im PSP Element "1. BA Erweiterung OS 
Mölkau" (7.0001496.700) wie folgt geplant: 2019: 1.087.500 €, die Mehrkosten 
von 700.000 € sind in diesem Ansatz mit berücksichtigt. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Aufgrund steigender Schülerzahlen ist eine Kapazitätserweiterung geplant. 
 
Im 1. Bauabschnitt entsteht ein Solitärneubau mit Unterrichträumen mit Anbindung an den 
Bestand. 
 
Bautenstand: Der Rohbau ist abgeschlossen. Die Ausschreibung der Ausbaugewerke läuft. 
2/4
Fördermittel: VwV InvestKraft, Budget Sachsen, Bescheid liegt vor. 
 
Gemäß aktuellem Stand ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 700 T€ Brutto.  
 
Dieser Mehrbedarf konnte über die verwaltungsinternen Änderungen dem PSP-Element 
„1. BA Erweiterungsbau der OS Mölkau“ (7.0001496.700) zugeführt werden. 
 
Die Baukostenerhöhung resultiert hauptsächlich aus den erhöhten 
Ausschreibungsergebnissen, die sich von der allg. Baupreissteigerung ableiten lassen bzw. 
die durch die aktuelle Marktlage und die hohe Auslastung der Firmen im Bausektor 
begründet werden. Anteilig verteilt sich die Kostenerhöhung auf die KG 400 in Höhe von 
370 T € und die KG 300 in Höhe von 330 T € (davon allein für das Los Rohbau in Höhe von 
200 T €). 
 
Die Maßnahme wird über das Förderprogramm VwV InvestKraft, Budget Sachsen gefördert. 
Informativ erfolgt die Anzeige der Mehrkosten beim FöMi-Geber. Gegenwärtig sind die 
Fördermittel im VwV Budget Sachsen ausgeschöpft. 
 
 
KGR 300 Allg. Bau Kosten in € 
(Brutto) 
  Rohbau 
Dacharbeiten 
Trockenbauarbeiten 
Schlosserarbeiten 
200.000 
50.000 
60.000 
20.000 
330.000 
KGR 400 Elektroinstallation /Heizung/Sanitär/Lüftung    
Heizung/ Sanitär 
Lüftung 
Schwachstromtechnik 
Starkstrom 
30.000 
70.000 
120.000 
150.000 
370.000 
  Summe, gerundet:  700.000 
 
 
 
 
 
  
3/4
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen 
  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
nicht relevant 
 
 
 
  
4/4
 
Sachverhalt:  
siehe oben 
 
 
 
 
Anlagen: 
-