14. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-01574
Datum: 2020-09-09
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/5
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VII-Ifo-01574 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Finanzen 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
14. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen   Information zur Kenntnis 
FA Jugend und Schule   Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis 
SBB Mitte   Information zur Kenntnis 
SBB Nordost   Information zur Kenntnis 
SBB Ost   Information zur Kenntnis 
SBB Südost   Information zur Kenntnis 
SBB Süd   Information zur Kenntnis 
SBB West   Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West   Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest   Information zur Kenntnis 
SBB Nord   Information zur Kenntnis 
SBB Südwest   Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  14.10.2020 Information zur Kenntnis 
 
 
Der 14. Sachstandsbericht (Stand: 31.08.2020) zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Stadtgebiet Leipzig 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat seit 
September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über 
die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des 
Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
 
 
  

2/5
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen X nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
3/5
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele:  
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht zutreffend 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Nicht zutreffend 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht zutreffend 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Nicht zutreffend 
 
 
 
4/5
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat 
seit September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich 
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des 
Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen  
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
dargelegt. 
Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht zur 
Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 78/ 79 bzw. § 81 
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche bis zum neuen Stichtag 
(31.08.2020) vollzogen wurden. Des Weiteren erfolgt die Berichterstattung zu den 
gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 Absatz 3 SächsKomHVO im Bereich des 
Schul- und Kitabau entsprechend VI-DS-07152-NF-01. 
Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der Anlage 3 
der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der 
jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen 
abgebildet. 
Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen 
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss 
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.  
Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen 
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert. 
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (= 
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur 
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. Eine 
wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer 
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden 
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
 
Anlage 5a dient als Ergänzungsseite zur Anlage 5 und liefert nähere Angaben zur 
Erläuterung der risikobehafteten Vorhaben.  
Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung 
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes 
(Stand 30.06.2020) entsprechend VI-HP-07211. 
 
5/5
Anlage 6a beinhaltet die Übersicht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-HP-07211 unter 
Berücksichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Sondertopf). 
 
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und 
Komplexsanierungen 
In Anlage 7 sind die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 von Schulbauvorhaben 
(ohne Sporthallen) der letzten Jahre aufgelistet. Die Baukosten wurden mit dem 
Baupreisindex des 2. Quartals 2020 indiziert. Von einer Darstellung von Neubauvorhaben 
vorab des Baubeschlusses wird abgesehen. 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Nicht zutreffend 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Nicht zutreffend 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Nicht zutreffend 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
Eine Bürgerbeteiligung ist nicht notwendig, da es sich um eine Informationsvorlage für den 
Stadtrat handelt. 
 
7. Besonderheiten  
keine 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
keine 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen 
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebung / gegenseitige 
Deckungsfähigkeiten 
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen 
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten 
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht  
Anlage 5a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
Anlage 6  Berichterstattung VI-HP-07211 – Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6a Berichterstattung VI-HP-07211 – Sondertopf 2020 
Anlage 7  Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-01574 
 
Stand 01.09.2020  1/3 
 
1) Barnet-Licht-Platz 1 (Oberschule - mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-05899-NF-21) 
 
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe Wettbewerblicher Dialog 06/2018 bis 12/2018  
Planung und Ausführung ca. 12/2018 bis 07/2020 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 
Das Schulgebäude ist baulich fertig gestellt und am 30.06.2020 abgenommen. Die 
Außenanlagen werden seit Ende 2019 abschnittsweise umgebaut. Bis Ende August 
wurden ca. 70 % der befestigten Schulhofflächen fertig gestellt und zur Nutzung 
freigegeben (ausreichend für die ca. 200 Schüler, mit denen der Unterricht im 1. 
Schuljahr beginnt). Die restlichen Außenanlagen einschl. Pflanzarbeiten werden bis 
November 2020 beendet. 
Die Schule ist am 31.08.2020 in Betrieb gegangen. 
 
2) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF-
21) 
 
Planung ab LPH 5 durch Generalunternehmer 
Vergabe GU-Verhandlungsverfahren 11/2018 bis ca. 05 /2019 
Planung und Ausführung ca. 06/2019 bis 07/2021 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 (1. BA) bzw. 202 1/2022 (2. BA) 
Die Abnahme des ersten Bauabschnittes erfolgte am 17.08.2020 und ist zur Nutzung 
freigegeben. 
Die Maßnahmen des 2. Bauabschnittes liegen aktuell im Plan. Die Rohbauarbeiten im 
Altbau und für den Anbau sind Ende August abgeschlossen. Derzeit wird mit dem 
Innenausbau begonnen. 
3) Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-     
05899-NF-21) 
 
Planung bis LPH 9 
Vergabe Vergabe Einzelgewerke/ Pakete 
Ausführung ca. 2020 bis 06/2023 
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024 
Die VgV-Verfahren zur Weiterführung der Planung ab LPH 5 sind abgeschlossen. 
Parallel zur laufenden Bearbeitung der Baugenehmigung wird die Leistungsphase 5 ab 
September begonnen. Im 4. Quartal 2021 ist die Ausschreibung der ersten Lose geplant. 
 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-01574 
 
Stand 01.09.2020  2/3 
 
4a) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF- 
       21) 
 
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren mit Konzeptidee 01/2019 
bis 10/2019 
Planung und Ausführung Ca. 12/2019 bis 09/2021  
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022 
Der Auftrag an den Generalübernehmer wurde am 02.12.2019 erteilt. 
 
Der Terminverzug bei der Beauftragung konnte inzwischen zum großen Teil aufgeholt 
werden. Der Rohbau des Schulgebäudes ist fertig, der Rohbau der Sporthalle ist 
begonnen.  
Im Schulgebäude wurde bereits mit dem Innenausbau der obersten Etage und der 
Montage der Fassadenkonstruktion begonnen. 
 
4b) Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium -  mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF- 
       21) 
 
Planung zunächst bis LPH 4 
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 (Konventionell o. 
GU) 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
ca. 11/2020 – 08/2021 Planung bis LPH 4 
ca. 09/2021 Beginn Ausführungsplanung oder 
Ausschreibungsbeginn GU-Leistung 
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025  
Zurzeit werden die VgV-Verfahren für die Planung bis zur LPH 4 durchgeführt. Ziel ist, im 
Oktober 2020 mit der Planung zu beginnen. 
 
5) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Spitze (Gymnasium - mit 
Verweis auf  BP 5 von VI-DS-05899-NF-21) 
 
Planung zunächst bis LPH 4 
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 (Konventionell o. 
GU) 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
ca. 12/2020 Planung bis LPH 3 
ca. 11/2018 – 01/2021 Planung bis LPH 4 
ca. 07/2020 – 07/2023 Planung/ Ausführung ab LPH 5 
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024  
Die Veröffentlichung des VgV-Vergabeverfahren „Objektplanung Gebäude (Architekt) 
und Freianlagen“ erfolgte am 12.09.2019. Planungsstart 2. Quartal 2020 ist erfolgt 
 
Baubeschluss regulär frühestens Ende 03/2021 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-01574 
 
Stand 01.09.2020  3/3 
 
Es wurde entschieden, das Bauvorhaben ab Leistungsphase 5 mit einem 
Generalunternehmer weiterzuführen. Die Ausschreibung des GÜ soll mit einem 
Teilnahmewettbewerb im Dezember 2020 starten  
ID 
TF 
Straße / Standort 
(sortiert) 
Projektbezeichnung Einrich- 
tungsart 
Projekt- 
definition 
(Empfänger) 
Buchungs- 
datum 
Antrags- 
art 
Betrag 
(in Euro) 
Bezeichnung der 
Deckungsquelle 
Projekt- 
definition 
(Sender) 
Beschlussgrundlage Beschluss- 
fassung 
(Datum) 
269 Bockstr. 6 Kita Bockstraße I+II 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001806 27.01.2020 § 20            9.000   Kita N.N. "Leipzig-Kita" 7.0001809 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
269 Bockstr. 6 Kita Bockstraße I+II 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001806 23.06.2020 § 20            6.500   "Leip zig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
42 Dösner Weg 27 Umrüstung alte Neruda zu 
einer OS OS 7.0001941 07.02.2020 § 20        300.000   Kita Poetenweg 22, 
Komplexsanierung 7.0001991 LG TF-SHB, Themenblatt, 
TOP 5.4 20.09.2019 
272 Gärtnerstr. 179 Kita Gärtnerstraße 179 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001810 23.06.2020 § 20            4.500   "Leip zig-Kita" Holzhäuser Straße 7.0001808 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
270 Holzhäuser Str. 50 Kita Holzhäuserstr. "Leipzig- 
Kita" Kita 7.0001808 24.03.2020 § 20          15.000   "Leipz ig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
315 Kleiststr. 58 Kita Kleiststraße 58 
"Leipzig-Kita" Kita 7.0001816 23.06.2020 § 20            3.500   
"Leipzig-Kita" Holzhäuser Straße 7.0001808 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
7 Komarowstr. 2 66.Schule, Komarowstr. 
(energetisch) GS 7.0001088 08.04.2020 § 20        284.500   
Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als 
Gym 
7.0001953 LG TF-SHB, TOP 4.3 27.03.2020 
8 Komarowstr. 2 66. Schule, Komarowstr. 
(innen) GS 7.0001665 17.04.2020 § 20        472.000   
1) Schraderhaus/ Heinrichstr., Herr. 
als Gym (465.500 EUR) 
2) P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan. 
(6.500 EUR) 
1) 7.0001953 
2) 7.0001059 LG TF-SHB, TOP 4.3 27.03.2020 
632 Krönerstr. 43 Kita ErsatzNB Krönerstraße 
43 Kita 7.0002054 29.04.2020 § 20        400.000   
1) Kita freier Träger Breisgaustr. 21 
(150.000 EUR 
2) Kinderheim Breisgaustr. 21 
(150.000 EUR) 
1) 7.0000919 
2) 7.0000989 
3) 7.0001991 
DB OBM, VII-DS-00736 28.01.2020 
520 Liliensteinstr. 1a Kita Auslagerungsobjekt 
Liliensteinstraße 1 c Kita 7.0001960 20.01.2020 § 20        430.000   Vorplan ung Kindertagesstätten 7.0000876 RV, VII-DS-00235 19.1 1.2019 
1 Max-Planck-Str. 1- 
3
GS Max-Planck-Str., 
Umbau zur GS GS 7.0001353 29.04.2020 § 20        107.500   A.-M.-Bach-Schule, 
Komplexsanierung 7.0001066 DB OBM, VII-DS-00675 28.01.2020 
278 Möckernsche Str. 
29 
Kita Herloßsohnstraße 
"Leipzig-Kita" / 
Möckernsche Straße 29 
Kita 7.0001815 07.02.2020 § 20            2.000   "Leip zig-Kita" Virchowstraße  7.0001814 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 31.08.2020) 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/au ßerplanmäßige Auszahlungen) 
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszah lungen) 
Anlage 2
zu VII-Ifo-01574 
27.08.2020 
13:53 Uhr 1/2 
ID 
TF 
Straße / Standort 
(sortiert) 
Projektbezeichnung Einrich- 
tungsart 
Projekt- 
definition 
(Empfänger) 
Buchungs- 
datum 
Antrags- 
art 
Betrag 
(in Euro) 
Bezeichnung der 
Deckungsquelle 
Projekt- 
definition 
(Sender) 
Beschlussgrundlage Beschluss- 
fassung 
(Datum) 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 31.08.2020) 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/au ßerplanmäßige Auszahlungen) 
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszah lungen) 
Anlage 2
zu VII-Ifo-01574 
278 Möckernsche Str. 
29 
Kita Herloßsohnstraße 
"Leipzig-Kita" / 
Möckernsche Straße 29 
Kita 7.0001815 23.06.2020 § 20            5.000   "Leip zig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
276 Paul-Küstner- 
Straße 2 a 
"Leipzig-Kita" Paul-Küstner- 
Straße Kita 7.0001813 24.03.2020 § 20          20.000   "Leipz ig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
276 Paul-Küstner- 
Straße 2 a 
"Leipzig-Kita" Paul-Küstner- 
Straße Kita 7.0001813 27.01.2020 § 20          96.150   
1) Kita N.N. "Leipzig-Kita" (18.236,32 
EUR) 
2) "Leipzig-Kita" Virchowstraße 
(70.210.37 EUR) 
1) 7.0001809 
2) 7.0001814 
3) 7.0001816 
RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
276 Paul-Küstner- 
Straße 2 a 
"Leipzig-Kita" Paul-Küstner- 
Straße Kita 7.0001813 11.05.2020 § 20          54.733   
1) "Leipzig-Kita" Seehausener Allee 
(4.011,18 EUR) 
2) "Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str. 
(50.721,90 EUR) 
1) 7.0001804 
2) 7.0001807 
RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
646 Stahmelner Höhe 1 GS Stahmeln Brandschutz 
Stahmelner Höhe 1 GS 7.0002045 30.01.2020 § 20          95.000   H.-Mann- Schule (komplex) 7.0001935 LG TF-SHB, Themenblatt, 
TOP 5.2 24.01.2020 
374 Täubchenweg 26 Schraderhaus/Heinrichstr., 
Herr. als Gym GYM 7.0001953 17.08.2020 § 20        590.000   
1) Campus Grünau 94. Schule, 
energet.Sanier (7.273,28 EUR) 
2) Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw. 
(582.726,72 EUR) 
1) 7.0001673 
2) 7.0001764 LG TF-SHB, TOP 6.2 10.07.2020 
211 Theodor-Neubauer- 
str. 18 Kita Th.-Neubauer-Str. 18 Kita 7.0001521 15.07.2020 § 2 0          63.400   Kita Brandschutzsanierungen 7.000 1994 LG TF-SHB, TOP 5.1 26.06.2020 
277 Virchowstr.  93 Kita Virchowstraße "Leipzig- 
Kita" Kita 7.0001814 23.06.2020 § 20          13.500   "Leipz ig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 RV, VI-DS-04806-NF-06- 
DS-04 15.05.2019 
378 Willi-Bredel-str. 15 W.-Ostwald-Schule, BS- 
Anpassungen GYM 7.0001965 15.07.2020 § 20          57.000   Campus Grünau 94. Schule, 
energet.Sanier 7.0001673 DB OBM, VI-DS-06334-DS- 
02 30.06.2020 
342 Zeumerstr. 5 Kita Zeumerstraße 5 
Ersatzneubau Kita 7.0001802 18.05.2020 § 20        275.000   
1) Schule Rückmarsdorf, 
Erweiterungsbau (155.000 EUR) 
2) Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 
AUR  (120.000 EUR) 
1) 7.0001491 
2) 7.0001740 LG TF-SHB, TOP 5.1 08.05.2020 
27.08.2020 
13:53 Uhr 2/2 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-01574 
Grundschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 998 1021 1048 1075 1101 1126 1149 1173 1187 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 933 961 985 999 1031 1119 1161 1185 1221 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald 2 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thierschstraße 5 31. Schule 8 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Uranusstraße 1 91. Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg 4 0 0 0 0 0 0 0
111/ 
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße 14 0 0 0
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutscher Holz 0 6 0 0 0 0 0 0 0
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule 0 0 -14 14 0 0
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- Straße 0 0 4 0 0 0 0 0 0
379 Döllingstraße 25 24. Schule 0 0 4 0 0 0 0 0 0
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf.  Areal 8-Investmodell) 16 0 0 0 0 0 0
250 Saalfelder Straße 29 46. Schule 0 0 4 0 0 0 0 0 0
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) 0 0 0 20 0 0 0 0 0
415 Heinrichstraße 43 Wilhelm-Busch-Schule (alt) A) 0 0 -8 0 0 0 0 0
1 Max-Plank-Straße 1-3 Schule 5 (neu) 0 0 16 0 0 0 0
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ID 
TF- 
SHB 
31.08.2020
08:26 Uhr 1/5
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-01574 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 2021/2022 20 22/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/202 8 2028/2029 2029/2030 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) 
0 0 0 16 0 0 0 0
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz 0 0 0 -2 0 0 0 0
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 20 0 0 0 0
95 Tauchaer Str. 188 Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0 0
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 8 0 0 0 0
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 2 0 0 0
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn 0 0 0 0 0 16 0 0 0
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) 0 0 0 0 0 12 0 0 0
305 Uranuisstraße / Saturnstraße Grundschule 0 0 0 0 12 0 0
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 12 0 0
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau 0 0 0 0 0 0 12 0 0
142 Eitingonstraße 5 Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 -12 0
670 Max-Liebermann-Straße / Knöflerstraße (o. HNr.) Neubau Grundschule 0 0 0 0 0 0 16 0
656 Standort offen Neue Grundschule im SB Mitte F) 12 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 20 0
Summe Kapazitäten = Ist 961 985 999 1031 1119 1161 1185 1221 1221 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -37 -36 -49 -44 18 35 36 48 34 
Belegung 2020/21 (103%) 1) 104% 104% 105% 104% 98% 97% 97% 96% 97% 
31.08.2020
08:26 Uhr 2/5
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-01574 
Oberschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 540 554 571 586 603 620 634 653 671 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 481 499 550 562 577 619 673 691 709 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße -18 
0 0 0 0 0 0
97 Messe-Allee (o. HNr.) Schule Wiederitzsch 18 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße 18 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule 6 0 0 0 0 0 0
42 Dösner Weg 27 (eh. P.-Neruda-Schule) 0 15 0 0 0 0 0 0 0
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule B) 0 -15 0 15 0 0 0 0 0
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule 0 18 0 0 0 0 0 0 0
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule 24 0 0 0 0 0 0 0
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 3 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 0 12 0 0 0 0 0 0
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bh f. Areal 7) 0 0 0 30 0 0 0 0
158 Heinrichstraße 43 125. Schule 0 0 0 0 6 0 0 0 0
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule 0 0 0 0 6 0 0 0 0
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler  E) 0 0 0 12 0 0 0
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) 0 0 0 0 30 0 0 0
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule 0 0 12 0 0 0
679 Standort offen Oberschule Mockau 18 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ Leutzsch 0 0 0 0 0 0 0 18 0
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
Summe Kapazitäten = Ist 499 550 562 577 619 673 691 709 733 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -41 -4 -9 -9 16 53 57 56 62 
Belegung 2020/21 (109%) 2) 108% 101% 102% 102% 97% 92% 92% 92% 92% 
ID 
TF- 
SHB 
31.08.2020
08:26 Uhr 3/5
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-01574 
Gymnasien 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2 027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 661 701 745 793 839 883 907 934 960 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 572 618 623 765 837 895 895 975 975 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule 8
0 0 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium 40 0 0 0 0 0 0 0 0
163/ 
514 Mannheimer Straße 128 a/b Gymnasium Mannheimer Straß e 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhlandstraße 28 C) -24 0 0 0 0 0 0 0 0
127/ 
130 Miltitzer Weg 2-4 Max-Klinger-Schule 0 5 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 D) Schule Barnet-Licht-Platz 0 0 -12 0 0 0 0 0 0
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) 0 0 40 0 0 0 0 0
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium 0 0 32 0 0 0 0 0 0
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) 0 0 40 0 0 0 0 0 0
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule 0 0 2 0 0 0 0 0 0
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager 
Straße Gymnasium Prager Spitze 0 0 40 0 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee 0 0 40 0 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) 0 0 32 0 0 0 0 0
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule 0 0 0 12 0 0 0 0
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayerischer Bhf . Areal 7) 0 0 0 0 40 0 0 0 0
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 0 0 6 0 0 0 0
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 40 0 0
162 Bremer Str. (o. HNr) Gymnasium 0 0 0 0 0 0 40 0 0
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 618 623 765 837 895 895 975 975 975 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -43 -78 20 44 56 12 68 41 15 
Belegung 2020/21 (107%) 3) 107% 113% 97% 95% 94% 99% 93% 96% 98% 
ID 
TF- 
SHB 
31.08.2020
08:26 Uhr 4/5
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3 
zu VII-Ifo-01574 
Fußnoten: 
1) 
2) 
3) 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
F) 
Die Grundschulen sind gegenwärtigg mit 103% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch 
Schule und Hort gewährleistet werden.
Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig 109%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und 
FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig 107%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR 
auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Durch Umzug Wegfall der 8 Klassen am Täubchenweg, dafür 20 Klassen neu am Gerichtsweg. Nachnutzung der Räumlichkeiten durch OS.
Durch Sanierung vorübergehend Wegfall von 15 Klassen.
Durch Umzug Wegfall der 24 Klassen Uhlandstr., dafür 20 neue Klassen in der Karl-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. zieht die Oberschule 
Georg-Schwarz-Straße. Das Gebäude der Oberschule dient dann der Erweiterung der angrenzenden 157. Grundschule (Sanierung 
Durch Umzug des Gym. in den Neubau Prager Spitze Wegfall von 12 Klassen im Barnet-Licht-Platz. Dafür 32 neue Klassen im Schraderhaus und 
40 neue Klassen Gym. Prager Spitze. 
Kapazitätserweiterung erst nach Abschluss des 3. Bauabschnittes der Komplexsanierung.
Ersatzneubau für die Schule 5.
31.08.2020
08:26 Uhr 5/5
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-01574 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
122 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung 
(enrg.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03  s. ID24  s. ID24  s. ID24 s. ID24  s. ID24  s. ID24   s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24 
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung (inn.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03  s. ID 65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. I D65  s. ID65   s. ID65   s. ID65  s. ID65 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378      7.993.00 0 €      7.993.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 556.492 €      5.686.827 €      2.306.17 3 € 
31 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.) 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03      4.681.700 €      3.726.700 €         955.000 €  25,63%      4.681.700 €                   - €                   - € 4.960.058 €      3.335.274 €      1 .346.426 € 
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanieru ng (inn.) 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03      3.547.300 €      3.350.300 €         197.000 €  5,88%      3.547.300 €                   - €                   - € 2.821.271 €      1.234.680 €      2. 312.620 € 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01-DS-01      2.418.000 €      2.053.000 €         365.000 €  17,78%      2.223.000 €      2.418.000 €                   - €     2.248.000 €                    - €      2.418.000 € 
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 20 19 RBV-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-03    10.870.000 €      9.270.000 €      1.600.000 € 1 7,26%    10.870.000 €                   - €                   - € 10.985.637 €      6.645.103 €      4.2 24.897 € 
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03      7.983.571 €      5.956.000 €      2.027.571 € 34,04%      8.026.000 €      7.983.571 €                   - € 7.074.430 €      4.001.221 €      3.982.3 50 € 
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung (inn.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03    10.647.300 €      7.864.000 €      2.783.300 € 3 5,39%      9.794.000 €    10.647.300 €                   - € 4.469.568 €      5.603.100 €      5.044.200  € 
20 Gießerstraße 4 Schule an der Gießerstraße GS Neubau 2 020 VI-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02    15.752.000 €    15.752.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 12.152.811 €      5.791.320 €       9.960.680 € 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 - VI-DS-08187- 
DS-01      1.320.000 €         950.000 €         370.000 € 38,95%      1.320.000 €                   - €                   - € 592.935 €                    - €      1.320.000 € 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) 2020 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03      2.700.000 €      2.700.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 2.570.602 €      1.923.750 €         776.250 € 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung (inn.) 2020 VI- DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03      4.456.370 €      4.456.370 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 1.948.152 €      3.050.000 €      1.406.370 € 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676- 
DS-03      6.581.500 €      5.081.500 €      1.500.000 € 29,52%      6.581.500 €                   - €                   - € 5.925.422 €      3.620.600 €      2. 960.900 € 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-03 634 VI-DS-05360      5.243.500 €      4.501.500 €         742.000 € 16,48%      5.243.500 €                   - €                   - € 3.689.545 €      1.75 0.062 €      3.493.438 € 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung 2020 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08188      2.000.000 €      2.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 1.052.741 €                    - €      2.000.000 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01677      5.005.000 €      3.500.000 €      1.505.000 € 43,00%      5.005.000 €                   - €                   - € 2.848.000 €      2.150.8 16 €      2.854.184 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00574      9.555.500 €      5.900.000 €      3.655.500 € 61,96%      9.555.500 €                   - €                   - € 6.794.700 €      3.281.3 00 €      6.274.200 € 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      4.500.000 €      4.500.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 3.630.000 €                    - €      4.500.000 € 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung 2021 VI-DS-08190- 
NF-03 -      2.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      2.000.000 € 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2022 VII-DS-01443 -      2.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      2.000.000 € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01029      7.600.000 €      5.500.000 €      2.100.000 € 38,18%      7.600.000 €                   - €                   - € 1.758.000 €      3.135.0 00 €      4.465.000 € 
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2023 VI-DS-06442- 
DS-02 -      4.080.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      2.040.000 €      2 .040.000 € 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau 2023 VI-DS-03155- 
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
Maßnahme 
Zahlungen 
gesamt 
28.08.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Stand: 31.08.2020 
07:18 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-01574 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme 
Zahlungen 
gesamt 
28.08.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 VI-DS-03932- 
NF-02 -      3.950.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 25.648 €                    - €      3.950.000  € 
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung 2023 VI-DS-08190- 
NF-03 -    10.310.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          18.457 €      5.563.200 €      4.746. 800 € 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau 2024 VI-DS-06749 -    22.700.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 410.564 €      9.080.000 €    13.620.000 € 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2024 VII-DS-00675 -    12.055.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €            4.988 €                    - €    12.055.000 € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 VII-DS-00944 -    10.707.000 €                   - €                     - €                   - €                    - €                   - €                    - €    10.707.000 € 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2025 VII-DS-01443 -      9.500.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 34.727 €      6.456.274  €      3.043.726 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2025 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 - -    17.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.460.000 €    1 0.540.000 € 
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2025 VI-DS-08190- 
NF-03 -    10.239.600 €                   - €                     - €                   - €                   - €          32.142 €      5.226.672 €      5.012. 928 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 - -      6.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      2.280.000 €      3.720.000 € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 - -    12.000 .000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €    12.000.0 00 € 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01      2.053.000 €      2.053.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - €                   - €                    - €      2.053.000 € 
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau 2026 - -    16 .000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.080.000 €      9.920.00 0 € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2026 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 - -    17.300.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    1 0.460.000 € 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 VI-DS-01854 -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.00 0 €    11.160.000 € 
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 - -    16.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.080.000 €      9.920.000 € 
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 2 027 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    -  €    18.000.000 € 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2028 - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €    11.1 60.000 € 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -    18.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €    18.000.000 € 
6 Addis-Abeba-Platz 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02    22.319.000 €    17.000.000 €      5.319.000 € 31 ,29%    22.319.000 €                   - €                   - € 16.850.308 €    12.094.000 €    10.225. 000 € 
Stand: 31.08.2020 
07:18 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-01574 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme 
Zahlungen 
gesamt 
28.08.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-04    24.240.000 €    17.075.000 €      7.165.000 € 41 ,96%    19.775.000 €    24.240.000 €                   - € 16.207.697 €    11.622.920 €    12.617.080 € 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 VI-DS- 02035 VI-DS-05641    16.000.000 €    16.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 10.770.445 €      5.546.062 €    10.453.938 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 6 Schule an der Arthur-Nagel- Straße GS, SH Neubau 2023 VI-DS-06977 -    23.785.905 €                   - €                     - €                   - €                   - € 770.434 €    1 1.816.100 €    11.969.805 € 
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2025 VII-DS-00939 -    24.818.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   -  €    10.865.000 €    13.953.000 € 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      5.500.000 €      5.500.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 170.000 €                    - €      5.500.000 € 
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01    29.979.051 €    16.000.000 €    13.979.051 € 87, 37%    29.979.051 €                   - €                   - € 13.360.120 €    16.530.000 €    13.449.0 51 € 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Er weiterung 2020 - VII-DS-06334- 
DS-02         987.500 €         768.500 €         219.000  € 28,50%         987.500 €                   - €                   - € 892.142 €                    - €          987.500 € 
53 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule GY Sanierung 2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01    30.315.919 €    23.825.037 €      6.490.882 € 27 ,24%                   - €                   - €                   - € 20.642.842 €    13.383.708 €    1 6.932.211 € 
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01  s. ID163  s. ID163  s. ID163 s. ID163  s. ID163  s.  ID163  s. ID163  s. ID163  s. ID163 #WERT! 
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung (inn.) 2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378      5. 822.050 €      5.822.050 €                   - € 0, 00%                   - €                   - €                   - € 3.098.832 €      4.042.700 €      1.779.350 € 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 21 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      5.500.000 €      5.000.000 €         500.000 €  10,00%      5.500.000 €                   - €                   - € 3.251.140 €                    - €      5.500.000 € 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung (inn.) 2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378      8. 465.100 €      8.465.100 €                   - € 0, 00%                   - €                   - €                   - € 907.061 €      6.207.300 €      2. 257.800 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 - -      4.550.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 106.439 €         800.000 €      3.750. 000 € 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2023 VI-DS-03155- 
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01    21.700.000 €    21.700.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 150.048 €    13.218.283 €      8.481.717 € 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau 2023 VI-DS-03155- 
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    -  €                    - € 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee ( GY) GY Neubau 2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    20.000.000 €    20.000.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 36.283 €                    -  €    20.000.000 € 
374 Täubchenweg 26 Schule Schraderhaus GY Umnutzung 2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    12.000.000 €    12.000.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 3.166.139 €                    - €    12.000.000 € 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2025 - -      1.705.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €          12.025 €                    - €      1.705.000 € 
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 - -    26.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      9.880.000 €    16.120.000 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY, SH Neubau 2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    32.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 275.930 €    12.160.000 €    19.840.000 € 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) GY, SH Neubau 2025 VI-DS-01854 -    25.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 172.476 €      9.500 .000 €    15.500.000 € 
Stand: 31.08.2020 
07:18 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-01574 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme 
Zahlungen 
gesamt 
28.08.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 - -    26.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      9.880.000 €    16. 120.000 € 
639 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (MZG) MZG N eubau 2022 VII-DS-01531 -      2.792.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.654.800 €      1.137.200 € 
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung 
(energ.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02      3.832.750 €      2.887.750 €         945.000 €  32,72%      3.832.750 €                   - €                   - € 3.710.751 €      2.332.319 €      1 .500.431 € 
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung (inn.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02      4.678.000 €      3.978.000 €         700.000 €  17,60%      4.678.000 €                   - €                   - € 4.263.612 €      2.834.350 €      1 .843.650 € 
86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Reaktivierung 20 20 VI-DS-03635 VI-DS-05072      6.437.000 €      5.466 .000 €         971.000 € 17,76%      6.437.000 €                   - €                   - € 5.582.763 €      2.348.327 €      4.088.673 € 
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 VI-DS-06478    24.300.000 €    18.000.000 €      6.3 00.000 € 35,00%    24.300.000 €                   - €                   - € 26.840.940 €                    - €    24.300.000 € 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02-DS-02      6.550.000 €      5.850.000 €         700.000 €  11,97%      6.550.000 €                   - €                   - € 5.321.583 €      4.168.150 €      2 .381.850 € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung (inn.) 2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378      5. 940.800 €      5.940.800 €                   - € 0, 00%                   - €                   - €                   - € 1.836.349 €      4.208.000 €      1.732.800 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 021 - VI-DS-04169- 
NF-02      3.520.000 €      3.520.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 358.749 €      1.408.000 €      2.112.000 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031      8.000.000 €      4.500.000 €      3.500.000 € 77,78%      8.000.000 €                   - €                   - € 770.000 €      2.850.000  €      5.150.000 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2022 VI-DS-00755 -      7.330.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 167.706 €      3 .669.000 €      3.661.000 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-02    14.400.000 €      9.500.000 €      4.900.000 € 5 1,58%    14.400.000 €                   - €                   - € 1.311.289 €      8.314.661 €      6.08 5.339 € 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01    29.900.000 €    29.900.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 8.177.717 €    14.000.000 €    15.900.000 € 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 2 023 VI-DS-03932- 
NF-02 -      6.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 121.294 €      1.064.000 €      4.936.000 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 - -      2.400.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €         912.000 €      1.488.000 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 5 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      8.000.000 €      8.000.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 68.308 €      3.040.000 €      4.960.000 € 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 025 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    15.180.000 €    13.000.000 €      2.180.000 € 16 ,77%                   - €                   - €                   - € 695.642 €      5.768.400 €      9 .411.600 € 
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2025 - -      5. 000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      5.0 00.000 € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -      7.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      7.000.000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 - -    2 0.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      7.600.000 €    12.400.00 0 € 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Neubau 2028 - -                   - €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €                    - € 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 - -    20.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      7.600.000 €    12.40 0.000 € 
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378    21.199.700 €    21.199.700 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 3.657.404 €    13.249.050 €      7.950.650 € 
Stand: 31.08.2020 
07:18 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-01574 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme 
Zahlungen 
gesamt 
28.08.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
97 Messe-Allee 21 Schule an der Messeallee (OS) OS, SH Neubau 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00023    33.800.000 €    20.000.000 €    13.8 00.000 € 69,00%    33.800.000 €                   - €                   - € 13.355.938 €                    - €    33.800.000 € 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) OS, SH Neubau 2025 VI-DS-01854 -    20.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 166.990 €      7.600 .000 €    12.400.000 € 
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629      4.376.000 €      4.376.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 421.952 €      2 .252.336 €      2.123.664 € 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849      4.970.000 €      4.970.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 473.598 €      2 .661.900 €      2.308.100 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 VI-DS-06 912 VII-DS-00838- 
DS-02      3.103.000 €      3.103.000 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - € 189.646 €      2.189.500 €         913.500 € 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße SH, GS Neubau 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08245      5.220.000 €      5.220.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - € 580.114 €      2 .373.803 €      2.846.197 € 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (Sporth alle) SH, GS Neubau 2024 VI-DS-06749 -    15.100.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      5.284.000 €      9.816.000 € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 VII-DS- 00602 -      5.440.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.900.000 €      3.540.000 € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 - -      4.200.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.900.0 00 €      2.300.000 € 
638 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (SH) SH, G S Neubau 2025 VII-DS-00935 -    10.850.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €    10.850.000 € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 VII-DS-00944 -      6.173.000 €                   - €                     - €                   -  €                   - €                   - €                    - €      6.173.000 € 
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 Sporthalle (Petrischule + Schule 
am Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 - -      6.500.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      2.470.0 00 €      4.030.000 € 
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02      6.220.600 €      5.489.959 €         730.641 €  13,31%      6.220.600 €                   - €                   - € 5.513.643 €      3.911.600 €      2 .309.000 € 
667 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule (SH) SH, G Y Neubau 2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01      9.009.581 €      6.707.809 €      2.301.772 € 34,31%                   - €                   - €                   - €  s. ID53  s. ID53  s. ID53 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -      5.500.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 391.894 €      2.090.000 €      3.410.000 € 
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -      5.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - € 30.182 €      1.900.000 €      3.100.000 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2024 VII-DS-00602 -      5.260.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.900.000 €      3.360.000 € 
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -      4.200.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.596.000 €      2 .604.000 € 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 - -      6.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €                    - €      6.000.000 € 
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau 202 5 - -      4.200.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.155.000 €      3.045.000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 - -      5.000.000 €                   - €                     - €                   - €                   - €                   - €      1.900.000 €      3.100 .000 € 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01    13.250.000 €    13.250.000 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - € 1.396.189 €      4.855.700 €      8.394.300 € 
 Summe   461.122.075 €    88.501.717 € 19,19% 
Stand: 31.08.2020 
07:18 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-01574 
Ausgangs- 
beschluss 
(BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme 
Zahlungen 
gesamt 
28.08.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Stand: 31.08.2020 
07:18 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-01574 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
122 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung 
(enrg.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03 
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung 
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2021 01.2018 12.2015 02.2020 10.2018 03.2021 09.2020 08.2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
31 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 08.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(inn.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 10.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.2018 03.2018 06.2 019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01-DS-01 
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 20 19 09.2013 09.2012 10.2015 05.2016 11.2016 10.2016 06.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-03 
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 10.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03 
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 10.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03 
20 Gießerstraße 4 Schule an der Gießerstraße GS Neubau 2 020 11.2015 11.2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 10.202 0 VI-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 07.2019 06.2019 05.2020 05.2020 08.2020 - VI-DS-08187- 
DS-01 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) 2020 01.2017 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 12.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2020 01.2017 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 12.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 05.2018 08 .2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676- 
DS-03 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 10.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 09.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung 2020 10.2015 03.2017 08.2019 10.2019 04.2020 05. 2020 09.2020 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08188 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 07.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 02.2020 06.2 021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01677 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2021 09.2016 06.2018 06.2018 06.2018 03.202 0 09.2020 08.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00574 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2021 02.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 09.2020 01.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung 2021 07.2016 05.2017 06.2019 09.2020 06 .2020 09.2020 06.2021 VI-DS-08190- 
NF-03 -
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2022 06.2020 06.2020 05.2021 09.2020 06.20 22 09.2020 12.2022 VII-DS-01443 -
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 07.2020 09.2 020 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01029 
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2023 04.20 20 09.2020 08.2021 09.2020 01.2022 09.2020 06.2023 VI-DS-06442- 
DS-02 -
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau 2023 08.2018 01.2017 01.2020 09.2020 07.2021 09.2 020 07.2023 VI-DS-03155- 
NF-02 -
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Maßnahme 
Stand: 01.09.2020 
11:32 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-01574 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Maßnahme 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 03.2019 05.2017 06.2019 09.2020 07.2022 09.2020 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 -
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung 2023 09.2019 11.2019 03.2021 09.2020 10.2021 0 9.2020 10.2023 VI-DS-08190- 
NF-03 -
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 09.2020 08.2021 09.20 20 07.2024 VI-DS-06749 -
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 2024 08.2019 01 .2017 03.2020 09.2020 08.2022 09.2020 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2024 01.2020 01.2020 10.2021 09.2020 07.2022 09.2020 07.2024 VI I-DS-00675 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 05.2020 09.2020 10.2021 09.2020 09.2022 09.2020 07. 2024 VII-DS-00944 -
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2025 06.2020 06.2020 04.2022 09.2020 02.2023 09.20 20 02.2025 VII-DS-01443 -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08 .2023 09.2020 07.2025 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2025 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 - -
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2025 09.2019 11.2019 03.2021 09.2020 11.2023 09.2020 11.2025 VI-DS-08190- 
NF-03 -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 - -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 08.2022 09.2 020 07.2023 09.2020 07.2024 09.2020 07.2026 - -
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 08.2021 05.2017 07.2023 09.2020 07.2024 09.2020 07.20 26 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) 
Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 09.2020 07.2023 09.2020 07.2024 09.2 020 07.2026 - -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2026 08.2021 09.2020 07.2023 09.2020 07.2024 09.2020 07. 2026 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 08.2021 09.2020 08.2022 09.2020 07.2024 09.2020 07.2026 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 11.2015 08.2023 09.2020 07.2025 09.2020 07.2027 VI -DS-01854 -
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08.2022 05.2017 07.2024 09.2020 07.2025 09.2020 07.20 27 - -
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 2 027 08.2022 09.2020 07.2024 09.2020 07.2025 09.2020 07.202 7 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2028 0 8.2023 09.2020 07.2025 09.2020 08.2026 09.2020 07.2028 - -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -
6 Addis-Abeba-Platz 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 2020 08.2015 11.2015 02.2017 11.2017 03.2018 03.2 018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02 
Stand: 01.09.2020 
11:32 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-01574 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Maßnahme 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 09.2015 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.201 8 08.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-04 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 01.201 6 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 12.2018 12.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641 
196 Arthur-Nagel-Straße 6 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße GS, SH Neubau 2023 04.2019 05.2019 08.2020 09.2020 11.2021 09.2020 06.2023 VI-DS-06977 -
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2025 05.2020 09.2020 03.2022 09.2020 04.2023 0 9.2020 06.2025 VII-DS-00939 -
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.2018 12.2018 07 .2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 08.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Er weiterung 2020 10.2018 11.2018 02.2019 03.2019 02.2020 - VII-DS-06334- 
DS-02 
53 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule GY Sanierung 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 09.2017 06.20 21 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01 
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 08.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01 
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung 
(inn.) 2021 02.2016 12.2015 05.2018 10.2018 05.2019 05.2019 01.20 21 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 21 02.2016 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 10.2019 01.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 
(inn.) 2022 09.2017 12.2015 01.2019 10.2018 01.2020 01.2020 08.20 22 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 08.2018 06.2018 03.2021 09.2020 07.2021 09.2020 07. 2023 - -
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2023 07.2018 01.2017 06.2020 09.2020 07.2021 09.2020 07. 2023 VI-DS-03155- 
NF-02 -
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.201 7 02.2019 01.2019 02.2020 02.2020 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau 2023 08.2018 01.2017 06.2020 09.2020 07.2021 09.2 020 07.2023 VI-DS-03155- 
NF-02 -
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 07.2020 09.2020 07.2021 09.2020 07.2023 - -
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee ( GY) GY Neubau 2024 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 10.2022 0 9.2020 07.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
374 Täubchenweg 26 Schule Schraderhaus GY Umnutzung 2024 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.2021 09.2020 07.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2025 09.2019 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 - -
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 08.2022 09.2020 07.2024 09.2020 07.2025 09.2020 07.20 27 - -
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY, SH Neubau 2023 08.2018 0 6.2018 07.2020 06.2018 07.2021 09.2020 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) GY, SH Neubau 2025 08.2020 11.2015 03.2021 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 VI-DS-01854 -
Stand: 01.09.2020 
11:32 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-01574 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Maßnahme 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 09.2020 07.2027 - -
639 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (MZG) MZG N eubau 2022 10.2020 07.2020 01.2021 09.2020 10.2021 09.2020 10.2022 VII-DS-01531 -
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung 
(energ.) 2020 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 06.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02 
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung 
(inn.) 2020 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 06.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02 
86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Reaktivierung 20 20 08.2015 03.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 07.2020 VI-DS-03635 VI-DS-05072 
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 02.2 019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 VI-DS-06478 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 09.2015 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 04.2018 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02-DS-02 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung 
(inn.) 2021 02.2016 12.2015 07.2018 10.2018 07.2019 07.2019 01.20 21 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 021 04.2017 11.2015 03.2018 08.2017 03.2019 03.2019 06.202 1 - VI-DS-04169- 
NF-02 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 10 .2020 09.2020 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2022 01.2020 04.2020 11.2020 09.2020 06.2 021 09.2020 07.2022 VI-DS-00755 -
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 1 0.2017 06.2018 06.2018 06.2018 04.2020 07.2020 09.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-02 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2022 03.2017 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 03.2019 02.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 2 023 06.2020 09.2020 07.2021 09.2020 07.2022 09.2020 07.202 3 VI-DS-03932- 
NF-02 -
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 09.2019 09.2020 11.2021 09.2020 06 .2022 09.2020 06.2024 - -
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 5 07.2020 06.2018 06.2018 06.2018 11.2021 09.2020 06.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 025 08.2020 06.2018 06.2018 06.2018 08.2023 09.2020 07.202 5 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2025 08.2021 09 .2020 08.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 - -
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 09.2020 07. 2024 09.2020 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 09.2020 07.2024 09.2020 07.2025 09.2020 07.2027 - -
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Neubau 2028 08.2023 09.2020 08.2024 09.2020 08.2026 09.2 020 07.2028 - -
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 09.2020 07.2026 09.2020 08.2027 09.2020 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2022 05.2017 12.2015 08.2018 10.2018 08.2019 08.201 9 04.2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
Stand: 01.09.2020 
11:32 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-01574 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Maßnahme 
97 Messe-Allee 21 Schule an der Messeallee (OS) OS, SH Neubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 11.2019 02.202 0 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00023 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) OS, SH Neubau 2025 08.2020 11.2015 03.2021 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 VI-DS-01854 -
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 08.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 10.201 9 07.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 2021 11.2016 05.2017 03.2019 04.2019 04.2020 04.2020 10.20 21 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 03.2019 0 2.2019 03.2020 03.2020 10.2020 09.2020 10.2021 VI-DS-0691 2 VII-DS-00838- 
DS-02 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße SH, GS Neubau 2022 09.2020 05.2017 07.2019 09.2019 03.2020 02.2020 02.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08245 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule 
(Sporthalle) SH, GS Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 09.2020 08.2021 09.2020 07.2024 VI-DS-06749 -
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 09.2020 07.2022 09.2020 05.2024 VII-DS-00 602 -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08.2023 09.202 0 07.2025 - -
638 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (SH) SH, G S Neubau 2025 03.2020 03.2020 08.2022 09.2020 05.2023 09.20 20 06.2025 VII-DS-00935 -
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 05.2020 09.2020 08.2023 09.2020 07.2024 09.2020 12 .2025 VII-DS-00944 -
195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 Sporthalle (Petrischule + Schule 
am Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 08.2021 09.2020 07.2023 09.2020 07.2024 09.202 0 07.2026 - -
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 08.2014 11.2015 03.2017 08.2017 03.2018 02.20 18 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02 
667 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule (SH) SH, G Y Neubau 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 09.20 17 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2022 08.2017 05.2017 07.2019 09.2020 07.2020 09.2020 0 7.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2024 11.2019 05.2017 08.2022 09.2020 01.2023 09.2 020 10.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 09.2020 07.2022 09. 2020 05.2024 VII-DS-00602 -
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 09.2020 08.2022 09.2020 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.20 25 - -
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau 202 5 08.2020 09.2020 07.2022 09.2020 08.2023 09.2020 07.2025 - -
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 09.2020 07.2023 09.2020 07.2024 09.2020 07.2026 - -
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 09.202 0 02.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
Stand: 01.09.2020 
11:32 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-01574 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Maßnahme 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 09.2020 formelbedingt hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
Stand: 01.09.2020 
11:32 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Erläuterung risikobehafteter Ma ßnahmen 
Anlage 5a 
zu VI-Ifo-01574 
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) 2020 Fertigstellung der GS erst 10/2020, Kapazitäten  Bau zugunsten der FÖS Martinschule abgezogen 
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2020 Fertigstellung der GS erst 10/2020, Kapazitäten  Bau zugunsten der FÖS Martinschule abgezogen 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 Grundschule ist Abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Eine Fortschreibung der Soll- 
Termine kann erst zu gegebener Zeit erfolgen. 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 21 Verzögerungen im Bauablauf aktuell 3 Monate 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2022 
Mehrleistungen und Kostenerhöhung durch größere Bauschäden am Bestandsgebäude, Umplanungen infolge zu hoher 
Ausschreibungsergebnisse, Coronabedingter Verzug, Erweiterung des Nutzungskonzeptes für Mehrzweckkubus - dafür 
notwendige Umplanungen 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Maßnahme Einschätzun 
g Verwaltung Erläuterung roter Ampeln Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Stand: 27.08.2020 
08:47 Uhr 1/1 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-01574 
Nr. Objekt Schule Art Kurzbeschreibung der Maßnahme JVP (€) 
Budgetaus- 
lastung 
6/2020 (€) 
Diff. (€) Umsetzungsstand 8/2020 (Amt 65) 
1 Am Angerteich 002 GS Liebertwolkwitz GS Belag Bolzpla tz, Fortsetzung 50.000,00 50.000,00 Fertigstellung  bi s Ende 4. Quartal 
2 Am kleinen Feld 003 BSZ 6 Arwed-Rossbach-Schule BSZ A ktualisierung Feuerwehrplan 6.100,00 6.100,00 Fertigst ellung erfolgt 
3 An der Märchenwiese 003 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierputz Kellerwand 15.000,00 15.000,00 
Umwidmung in Reparatur und teilw. 
Austausch Fenster -> Fertigstellung bis 
Ende 4. Quartal 
4 An der Märchenwiese 003 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Erneuerung Feuerwehrlaufkarten 8.000,00 8.000,00 Ferti gstellung bis Ende 4. Quartal 
5 Anhalter Straße 001 33. Schule GS Erneuerung Klingela nlage, Natursteinstufen 50.000,00 50.000,00 Fertigstel lung bis Ende 4. Quartal 
6 Arthur-Winkler-Straße 006 Gymnasium Engelsdorf GYM Herstellung Fläche unter Baskettballkörben (Auflage 
11943) 15.000,00 15.000,00 Fertigstellung in Herbstferien 
7 Dachsstraße 005 Gustav-Hertz-Schule GYM Fahrradstände r 10.000,00 7.747,00 2.253,00 Fertigstellung erfolgt 
8 Demmeringstraße 031 GEM Nachbarschaftsschule GEM Erst ellung Feuerwehrplan, Flucht- u. Rettungspläne 14.50 0,00 14.500,00 Fertigstellung bis Oktober 
9 Demmeringstraße 084 Rober-Schuhmann-Gymnasium GYM Ern euerung Schließanlage 30.000,00 21.612,60 8.387,40 Fert igstellung  bis Ende 4. Quartal 
10 Erfurter Straße 009 Erich Kästner-Schule GS Erstellen Feuerwehrpläne, Aktualisierung 
Rettungswegpläne 8.032,50 8.032,50 Fertigstellung erfolgt 
11 Gaswerksweg 001 Christoph-Arnold-Schule GS Instandse tzung Bolz/Sportplatz 37.620,16 37.620,16 Fertigstellu ng erfolgt 
12 Georg-Schwarz-Straße 
113 157. Schule OS/GS Erneuerung Schließanlage 30.000,00 30 .000,00 Fertigstellung  bis Ende 4. Quartal 
13 Gersterstraße 074 9. Schule GS Erneuerung Ausstattun g Toiletten 50.000,00 50.000,00 Fertigstellung bis Okt ober 2020 
14 Gersterstraße 074 9. Schule GS Erneuerung Elt. FUR W erken 8.000,00 8.000,00 Fertigstellung in Sommerferien
27.08.2020 
13:51 Uhr 1/5 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-01574 
15 Goldsternstraße 023 Brüder-Grimm-Schule GS Einbau F UR Werken 5.031,20 5.031,20 Fertigstellung erfolgt 
16 Goldsternstraße 023 Brüder-Grimm-Schule GS Einbau F UR Werken (2. Teil) 12.000,00 12.000,00 Fertigstellung  erfolgt 
17 Goldsternstraße 023 Brüder-Grimm-Schule GS Malerarb eiten, Erneuerung Bodenbelag 50.000,00 50.000,00 Ferti gstellung erfolgt 
18 Grünauer Allee 035  Joachim-Ringelnatz-Schule GS Umb au WC-Anlage 50.000,00 50.000,00 Fertigstellung bis Ende August 
19 Hans-Driesch-Straße 041 157. Schule GS Installation Einbruchmeldeanlage 20.000,00 9.534,88 10.465,12 Fertig stellung  bis Ende 4. Quartal 
20 Helmholtzstraße 006 Helmholtzschule OS Instandsetzun g Türen 30.000,00 30.000,00 Fertigstellung  bis Ende 4. Quart al 
21 Kieler Straße 072b Friedrich-Arnold-Brockhaus- 
Schule GYM Instandhaltungsanstrich Fenster 20.000,00 20.000,0 0 Fertigstellung in Sommerferien 
27.08.2020 
13:51 Uhr 2/5 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-01574 
22 Kieler Straße 072b Friedrich-Arnold-Brockhaus- 
Schule GYM Instandhaltung Zaun nördlich Haus 2 14.559,29 14.5 59,29 Fertigstellung erfolgt 
23 Kieler Straße 072b Friedrich-Arnold-Brockhaus- 
Schule GYM Schallschutz (Akustikwandpaneele) 29.400,00 29.400 ,00 Fertigstellung erfolgt 
24 Louis-Fürnberg-Straße 002 H.-Chr.-Andersen-Schule / SH GS Sanierungsmaßnahmen Umkleide 70.000,00 70.000,0 0 Fertigstellung erfolgt 
25 Louis-Fürnberg-Straße 002 H.-Chr.-Andersen-Schule G S Erneuerung Schließanlage 15.000,00 15.000,00 Fertigst ellung Leistung in Herbstferien 
26 Louis-Fürnberg-Straße 002 H.-Chr.-Andersen-Schule G S Beschaffung und Aufbau Gerätehaus (Schulgarten) 9.0 00,00 9.000,00 Fertigstellung der Leistung bis Ende 
August 
27 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule GS In standsetzung FUR Werken - Rückstellung aus 2019 34.0 10,00 30.304,94 3.705,06 Fertigstellung  bis Ende 4. Q uartal 
28 Martin-Herrmann-Straß 
001 120. Schule GS  Heizung Gebäudeautomation 2. Teil 20.0 00,00 20.000,00 Fertigstellung erfolgt 
29 Miltitzer Allee 100. GS GS Reparatur Reglungstechnik  HAST 10.000,00 8.996,27 1.003,73 Fertigstellung  bis E nde 4. Quartal 
30 Nordplatz 013 Leibniz GYM GYM Einbau Bypasstüren (Fo rtsetzung) 40.000,00 40.000,00 Fertigstellung in Herbs tferien 
31 Pansastraße 031 BSZ Karl-Heine-Schule BSZ Erstellung  und Lieferung Flucht- und Rettungswegpläne 1.505,35 1.505,35 Fertigstellung erfolgt 
32 Paul-Gruner-Straße 050 Petrischule OS Umnutzung ehem . HM-Wohnung zur Lehrküche 150.000,00 150.000,00 Ferti gstellung in Herbstferien 
33 Pestalozzistraße 039-041 Heinrich-Pestalozzi-Schul e OS Instandsetzung Türen 30.000,00 30.000,00 Fertigstellung  bis Ende 4. Quart al 
34 Pestalozzistraße 039-041 Heinrich-Pestalozzi-Schul e OS Instandsetzung Fenster Gebäudevorderseite Etagen 2 
und 3 30.000,00 30.000,00 Fertigstellung  bis Ende 4. Quart al 
35 Portitzer Straße 001 Adolph-Diesterweg-Schule FÖS Schallschutz im Flur EG/1.OG (breite Flure, daher 
Anbringung an Wand eventuell möglich) 15.000,00 15.000,00 Fertigstellung bis Ende 4. Quarta l 
36 Reichelstraße 012 SSH A.-Magdalena-Bach-GS GS Sanier ung Umkleide/Sanitär Mädchen - Fortsetzung 40.000,00 40.000,00 Fertigstellung in Sommerferien 
27.08.2020 
13:51 Uhr 3/5 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-01574 
37 Scharnhorststraße 024 Kurt-Masur-Schule GS Instandsetzung Spielfeld/Belag Kleinspielfeld - 
Fortsetzung 62.032,04 62.032,04 abgeschlossen 
38 Schlehenweg 032 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung d es Essensausgabebereichs 45.000,00 45.000,00 Fertigste llung bis Ende 4. Quartal 
39 Schulstraße 006 Schule Mölkau OS/GS Weiterführung Sa nierung Kunststoffflächen (Polytan) 35.000,00 35.000, 00 Fertigstellung bis Ende 4. Quartal 
40 Schulstraße 006 Schule Mölkau OS/GS Umbau Speisenver sorgung 90.000,00 90.000,00 Fertigstellung bis Ende 4.  Quartal 
41 Stöckelstraße 045 Clara-Wieck-Schule GS Beseitigung Feuchteschäden 10.000,00 10.000,00 Fertigstellung in S ommerferien 
42 Stötteritzer Landstraße 021 GS Schule Holzhausen GS Sanierung Horträume - Fortsetzung aus 2019 7.037,66 7 .037,66 abgeschlossen 
43 Stötteritzer Landstraße 021 GS Schule Holzhausen GS Sanierung Horträume - Fortsetzung 2020 52.962,34 52.9 62,34 Fertigstellung  Oktober 
44 Stuttgarter Allee 003 85. Schule GS FUR Werken Einba u - Rückstellung aus 2019 27.500,00 27.500,00 Fertigst ellung  bis Ende 4. Quartal 
27.08.2020 
13:51 Uhr 4/5 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2020 
Anlage 6 
zu VII-Info-01574 
45 Virchowstraße 004 35. Schule OS Instandsetzung Hauswirtschaftsraum/Lehrküche - 
Rückstellung aus 2019 44.456,09 43.943,13 512,96 Fertigstellung erfolgt 
46 Virchowstraße 004 35. Schule OS Malerarbeiten Klasse nzimmer & Fenster (Außenseite) 17.500,00 17.500,00 Fer tigstellung September 
47 Willi-Bredel-Straße 015 Wilhelm-Ostwald-Schule GYM L üftung 3 von 4 40.800,00 40.467,00 333,00 Fertigstellung erfolgt 
48 Wincklerstraße 003-005  FÖS Ernst-Zinna-Schule FÖS 
Umnutzung HM-Wohnung (insb. FUR Informatik, Hort, 
Sanitär, Teeküche / Stützpunkt Jugendverkehrsschule) - 
Rückstellung aus 2019 
80.830,00 80.830,00 Fertigstellung in Sommerferien 
49 Zum Wäldchen 004 Schule Paunsdorf OS Instandsetzung FUR Werken - Rückstellung aus 2019 20.000,00 16.263,7 9 3.736,21 Fertigstellung bis Ende 4. Quartal 
50 Zum Wäldchen 004 Schule Paunsdorf OS Einbau Akustikd ecken - Fortsetzung 50.000,00 50.000,00 Fertigstellung  bis Ende 4. Quartal 
51 Zwenkauer Straße 03 Schule Connewitz GS Malerarbeite n und Erneuerung Bodenbelag 40.000,00 40.000,00 Fertig stellung bis Ende 4. Quartal 
1.650.876,63 1.620.480,15 30.396,48 
27.08.2020 
13:51 Uhr 5/5 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung VI-HP-07211 
hier: Sondertopf 2020 
Anlage 6a 
zu VII-01574 
Nr. Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkung 10.08.2020 
1 Arthur-Winkler-Straße 006, GYM Engelsdorf Akustikdec ke Aula 15.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal 
2 Dieskaustraße 213, 56. Schule Herrichten von 3 Räume n 40.000,00 €                Fertigstellung Oktober 
3 Elsbethstraße 001, G.-Scholl-GS malerm. Inst. Flure und punktueller Lärmschutz 50.000,00 €                 Fertigstellung bis Ende Oktober 
4 Franzosenallee 021, 31. GS Malerarbeiten - Weiterfüh rung SoToMaßnahme 2019 5.176,57 €                   Fertigstellung bis Ende 4. Quarta l 
5 Garskestraße 019, K.-Biedermann-FÖS Malerarbeiten im 3. OG, AUR Nr. 310 und im Kellergang 
Kontierung Auftrag 105124300300 15.000,00 €                Fertigstellung in Herbstferien 
6 Garskestraße 021, K.-Bidermann-FÖS 
Malerarbeiten im EG, AUR Nr. 13 und im 3. OG, AUR 305,306, 307 
und im Kellergeschoss, Raum 114 
Kontierung Auftrag 105124300300 
13.000,00 €                Fertigstellung erfolgt 
7 Geibelstraße 074, F.-Oeser-GS Lärmdämmung Horträume  114 und 115 14.527,90 €                Fertigstellung erfolgt 
8 Georg-Schwarz-Straße, 113 - OS Malermäßige Instandse tzung des Flures 1. OG 16.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal 
9 Gersterstraße 074 - 9. GS Schallschutz Hortraum 15.000,00 €                Fertigstellung erfolgt 
10 Gersterstraße 074 - 9. GS Schallschutz Klubraum 9.000,00 €                  Fertigstellung erfolgt 
11 Goldsternstraße 023, Brüder-Grimm-Schule Malerarbeit en, Schallschutz, Rückbau Lüftungsanlage 120.000,00 €             Fertigstellung erfolgt 
12 Grünauer Allee 035 - J.-Ringelnatz-Schule Umbau Hort raum zu AUR 25.000,00 €                keine Umsetzung in 2020 -> PVV an 65.36 
erf. 
13 Hans-Driesch-Straße 041, 157. Schule 
Malerarbeiten, Deckenlampen, Austausch Sanitärtechnik Jungen, 
Instandsetzung Hortküche 
Kontierung Auftrag 105124300300 
75.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal 
14 Heinrichstraße 043-0 125.GS Maler u. FuBo Aula, For tsetzung 20.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal 
15 Kantatenweg 040 - Fritz-Gietzelt-Schule malermäßige Instandsetzung Fenster 20.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal 
16 Louis-Fürnberg-Straße 002, H.-Ch.- 
Andersen-Schule Malern Hauptgebäude 15.000,00 €                Fertigstellung Leistung erfolgt 
27.08.2020 
13:51 Uhr 1/2 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Berichterstattung VI-HP-07211 
hier: Sondertopf 2020 
Anlage 6a 
zu VII-01574 
Nr. Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkung 10.08.2020 
17 Manetstraße 008, Anna-Magdalena-Bach 
GS Leuchtenaustausch 11.255,78 €                Fertigstellung erfolgt 
18 Martin-Herrmann-Straß 001, 120. GS - 
20/1969WI 
Austausch Fensterband 1.OG Hofriegel zum Innenhof (13 T€), Fenster 
Anstrich außen 2.Teil (55 T€) 68.000,00 €                Fertigstellung in Sommerferien 
19 Martin-Herrmann-Straß 001, 120. GS SSH SSH Schallsc hutzplatten 15.000,00 €                Fertigstellung erfolgt 
20 Martin-Herrmann-Straß 001, 120. Schule Schallschutz 2x Hort + Flur 16.000,00 €                Fertigstellung erfolgt 
21 Neustädter Straße 001 - BSZ 7 Maler- u. Bodenbelegsarbeiten, Erneuerung Leuchten, Aufarbeitung 
Türen 25.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal 
22 Rödelstraße 006 Fortsetzung Umbauarbeiten 1. OG -  €                           Kontierung Auftrag 105124300300 -> 
51_UH2 (Mail Fr. Eisert, 25.2.20) 
23 Saalfelder Straße 029, 46. Schule Streichen von Räumlichkeiten komplett, Fußbodenaustausch, 
Akustikmaßnahmen 68.000,00 €                Fertigstellung in Herbstferien 
24 Schlehenweg 032 - Th.-Körner-Schule Akustikdecken 30.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal 
25 Schönbachstraße 017 - Gym Neue Nikolai Einbau von Sc hallschutzdecken 20.000,00 €                Rückstellung 2021 
26 Schulstraße 006  OS Mölkau Einbau Schallschutzdecken 30.000,00 €                Rückstellung 2021 
27 Seehausener Allee 017, Schule Seehausen Akkustikdeck en 15.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 2020 
28 Seumestraße 093 - GS Malerarbeiten und Belagsauswec hslung 15.000,00 €                Fertigstellung bis September 
29 Stuttgarter Allee 003, 85. Schule Instandsetzung Fuß boden 40.000,00 €                Fertigstellung bis Ende 4. Quartal 
30 Virchowstraße 004-006, 35. Schule EG Bodenbelag, Mal erarbeiten 45.000,00 €                Fertigstellung in Sommerferien 
31 Volksgartenstraße 016, A.-Lindgren-GS Reparaturbudge t 95.000,00 €                Fertigstellung in Herbstferien 
27.08.2020 
13:51 Uhr 2/2 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen (Indixierung: 30.06.2020) 
Anlage 7 
zu VII-Ifo-01574 
ID 
TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Züge BGF Schüler Summe 
KG300-400 je Platz je BGF 
Neubauvorhaben 
Aktivierung 
566 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-Schule GS 4 5.940 448 9.417.079 € 21.020 € 1.585 €
557 Tarostraße 6 Pablo-Neruda-Schule GS 4 6.467 448 9.660 .864 € 21.564 € 1.494 €
564 Scharnhorststraße 24 Kurt-Masur-Schule GS 5 7.678 560 12.527.830 € 22.371 € 1.632 €
52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 5 11.489 1.120 18 .996.710 € 16.961 € 1.653 €
38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportschule OS 4 7.034 672 11.7 59.268 € 17.499 € 1.672 €
Baubeschluss 
52 Addis-Abeba-Platz 1 Addis-Abeba-Platz GS 4 6.484 448 11 .781.067 € 26.297 € 1.817 €
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule 
1) GS 4+ 5.707 448 8.914.308 € 19.898 € 1.562 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule 1) GS 4+ 5.318 448 8.377.353 € 18.699 € 1.575 €
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße 1) GS 4+ 5.728 448 9.691.734 € 21.633 € 1.692 €
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 2) OS 4 8.118 672 20.954.403 € 31.182 € 2.581 €
394 Messe-Allee Schule an der Messe-Allee 2) OS 5 9.774 840 19.922.404 € 23.717 € 2.038 €
Komplexsanierungen 
Baubeschluss 
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße OS 2,5+ 4.605 420 5.945.568 € 14.156 € 1.291 €
86 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße OS 2,5+ 4.61 8 420 3.980.953 € 9.478 € 862 €
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS 3+ 4.526 336 5.385.557 € 16.028 € 1.190 €
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS 3 4.699 144 7.152.3 44 € 49.669 € 1.522 €
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS 3,5+ 4.606 392 6.295.71 9 € 16.061 € 1.367 €
1) Schüleranzahl exkl. 20% Kapazitätsobergrenze 
2) Kosten einschl. Generalübernehmerzuschlag 18% 
31.08.2020 
08:31 Uhr 1/1