Beschleunigung des Neubaus der abgebrannten Turnhalle der 100. Schule in Grünau-Lausen
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-P-09964-VSP-01
Datum: 2024-04-17
Vorlagenart: Verwaltungsstandpunkt zur Petition

1/2 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Verwaltungsstandpunkt zur Petition-Nr. VII-P-09964-VSP-
01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Stammbaum: 
 
VII-P-09964 Maria Ein Waldt 
 
 
VII-P-09964-VSP-01 Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie 
 
Betreff: 
Beschleunigung des Neubaus der abgebrannten Turnhalle der 100. 
Schule in Grünau-Lausen 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
Petitionsausschuss  Vorberatung 
FA Jugend, Schule und Demokratie  Vorberatung 
Ratsversammlung  Beschlussfassung 
 
Vorschlag der Verwaltung: Alternativvorschlag 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die Verwaltung legt den Planungsbeschluss in der Ratsversammlung im Juni 2024 vor, 
damit mit der Planung des Neubaus der Sporthalle schnellstmöglich begonnen werden 
kann. 
2. Die Fertigstellung des Neubaus ist bis Ende II. Quartal 2027 geplant. 
3. Der Neubau der Sporthalle wird von der Komplexmodernisierung der 100. Schule 
abgekoppelt und in der Umsetzung vorgezogen. 
 
 
Räumlicher Bezug 
West 
 
Zusammenfassung 
 
Der Planungsbeschluss zum Neubau einer Zweifeld-Sporthalle für die 100. Schule wird 
gefasst. Die Umsetzung des Sporthallenneubaus erfolgt unabhängig von der Maßnahme der 
Komplexmodernisierung des Schulhauses und wird gesondert über einen 
Generalübernehmer realisiert. 
 
I.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
II.  Sachverhalt 
1.  Begründung des Vorschlags 
Die Forderung, die Fertigstellung des Sporthallenneubaus bis Ende II. Quartal 2026 
sicherzustellen, kann nicht bestätigt werden. Die Fertigstellung der Ersatzsporthalle, auch mit 
dem Einsatz eines Generalübernehmers (GÜ) ab der LP 1 ohne vorherige Planung, ist bis 
Ende II. Quartal 2026 nicht möglich. Mit dem sofortigen Start der verwaltungsinternen 
weiteren Aktivitäten zur Fassung des Planungsbeschlusses und unmittelbar nach 
Verabschiedung dieses im Stadtrat im Juni 2024, kann der Neubau mittels GÜ ab LP 1 
frühestens bis Ende II. Quartal 2027 fertiggestellt werden. 
Die Prüfungen für eine mögliche Interimshalle laufen weiterhin. Derzeit wird gemeinsam mit 
zwei Universitäten geprüft, ob eine der zwei abgebauten und derzeit eingelagerten DDR-
Turnhallen (Frege-Schule und 66. Schule) als Interimshalle nutzbar wäre. Grundsätzlich 
muss bei den Hallen geprüft werden, was für ein Fundament nötig wäre und wie die Hallen 
inkl. Dach leicht auf- und abbaubar sind. Eine entsprechende Fläche steht prinzipiell zur 
Verfügung. Der Ersatzneubau könnte grundsätzlich unabhängig von der Interimshalle 
entstehen. 
 
2.  Zeitplan 
 Ersatzneubau Zweifeld-Sporthalle 
Planungsbeschluss  06/2024 
Finanzierungs- und Ausführungsbeschluss 01/2025 
GÜ-Ausschreibung Start 02/2025 
GÜ-Ausschreibung Zuschlag 09/2025 
Baubeginn 04/2026 
Baufertigstellung inkl. Nutzungsbeginn 06/2027 
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung