Geplanter Neubau Kita Poetenweg 24 sowie „Grundstückstausch“ für die ehemalige Kita Poetenweg 22 – Aktueller Stand
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-08458-AW-01
Datum: 2023-04-18
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-F-08458-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
 
Betreff: 
Geplanter Neubau Kita Poetenweg 24 sowie „Grundstückstausch“ für 
die ehemalige Kita Poetenweg 22 – Aktueller Stand 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 19.04.2023 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
Antwort 
 
1. Ist aufgrund eines vermeintlichen Planungsverzuges mit einer veränderten 
Neuplanung (inkl. Beschlussvorlage) der Kita unter Einbeziehung der stillgelegten 
KITA Poetenweg 22 im Sinne einer zukunftsfähigen Kita – inkl. großzügigem - 
Garten-Standort zu rechnen? 
Mit Planungsbeschluss VII-DS-01311 wurde am 24.06.2021 der Neubau der 
Kindertageseinrichtung Poetenweg 24 mit einer Kapazität von 105 Plätzen bestätigt.  
Mit Beschluss zur Vorlage VII-DS-06865 in der Ratsversammlung am 13.04.2022 wurde 
dieser dahingehend geändert, dass nunmehr die LESG anstelle des AGM die 
Projektsteuerung übernimmt. In diesem Zusammenhang wurden Zeitschiene und 
Finanzierung angepasst. Die stillgelegte Kita Poetenweg 22 ist nach wie vor nicht 
Bestandteil der Planung des Kitaneubaus. 
Dem Terminplan entsprechend wurde das VGV–Verfahren mit Konzeptidee im 
Dezember 2022 abgeschlossen. Im Ergebnis der Jurysitzung ist die Konzeptidee des 
Planungsbüros AWB Architekten aus Dresden als Sieger hervorgegangen. Die 
Beauftragung des ausgewählten Architekturbüros sowie der weiteren Fachplaner ist bis 
zur Leistungsphase 4 erfolgt. Das Projekt Neubau Kindertageseinrichtung Poetenweg 24 
befindet sich derzeit in Erarbeitung der Leistungsphase 2.  
2. Wann wird dem Stadtrat eine entsprechende Vorlage mit einem Bau- und 
Finanzierungsbeschluss vorgelegt und für wann avisiert die Verwaltung nun den 
Baubeginn und die Fertigstellung? 
Die Planung der Leistungsphase 3 soll planmäßig im September 2023 abgeschlossen 
sein, sodass im Anschluss die Genehmigungsplanung erstellt und der Baubeschluss 
erarbeitet wird. Mit der Baugenehmigung wird noch im Dezember 2023 gerechnet, der 
Baubeschluss wird der Ratsversammlung voraussichtlich im Januar 2024 vorgelegt. Es 
ist eine Bauzeit von 04/2024 – 05/2025 vorgesehen.  
 
3. Sollte die Verwaltung – wie in Frage 1 formuliert – keine veränderte Planung 
vornehmen wollen, bitten wir um Information über den aktuellen Stand des 
avisierten „Tausches“ des Grundstückes und der Mitteilung, welche weiteren 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
„Leipziger Beteiligungsunternehmen“ (außer der LWB) die Immobilie angeboten 
wurde.  
In der Antwort auf die Ratsanfrage VII-F-07186 wurde bereits berichtet, dass die LWB 
nach umfänglicher Prüfung das Tauschgeschäft bzw. möglicherweise andersgeartete 
Grundstücksverkehrsgeschäfte über die Liegenschaft Poetenweg 22 zwischen der Stadt 
Leipzig und LWB nicht weiterverfolgt.  
Die Vorbereitungen für die geplante Ausschreibung im Interessenbekundungsverfahren 
zum Angebot von Tauschgrundstücken sind weitestgehend abgeschlossen. Der genaue 
Flächenumgriff des Grundstückes steht jedoch in Abhängigkeit der geplanten 
Nachbarbebauung (Neubau Kita). Hierfür ist die endgültige Freiflächenplanung des 
Kitaneubaus erforderlich. Sobald der finale Flächenumgriff vorliegt, erfolgt eine 
Bedarfsabfrage innerhalb der Verwaltung und bei den Beteiligungsunternehmen. In 
Abhängigkeit vom Ergebnis wird weiterverfahren. 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung