Bau- und Finanzierungsbeschluss - Eigenbetrieb Oper Leipzig - M 16 - Modernisierung Dächer und Nordterrasse 2. Bauabschnitt: Dach über 3. Obergeschoss (2018) - Bestätigung des städtischen Zuschusses
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-04944
Datum: 2017-12-06
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/4
Verwaltungsausschuss
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-04944
Status: öffentlich
Eingereicht von 
Dezernat Kultur
Betreff:
Bau- und Finanzierungsbeschluss - Eigenbetrieb Oper Leipzig - M 16 - Modernisierung 
Dächer und Nordterrasse 2. Bauabschnitt: Dach über 3. Obergeschoss (2018) - 
Bestätigung des städtischen Zuschusses
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Finanzen Vorberatung
BA Kulturstätten Vorberatung
SBB Mitte Anhörung
FA Stadtentwicklung und Bau Bestätigung
Verwaltungsausschuss 17.01.2018 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag:
1. Die Baumaßnahme wird im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Leipzig 
- Innenstadt" mit Fördermitteln des Bundes und des Freistaates Sachsen im Jahr 
2018 realisiert (Baubeschluss gemäß § 13 Abs. 7 Punkt 6 der Hauptsatzung der 
Stadt Leipzig in der zur Zeit gültigen Fassung).
2. Die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt betragen 2.218.686 €. Der städtische 
Zuschuss beträgt 864.140 €. Die Förderung in Höhe von 1.354.546 € soll im Rahmen 
des Förderprogramm des städtebaulichen Denkmalschutzes „Leipzig - Innenstadt“ 
erfolgen. Die Fördermittelbereitstellung für das Sanierungsvorhaben mit Stand 
13.12.2016 ist der Vorlage in Anlage 3 beigefügt.
3. Der städtische Zuschuss in Höhe 864.140 € setzt sich zusammen aus Zuschüssen in 
Höhe von 436.000 €, die bereits 2016 gewährt und für die Gesamtmaßnahme 
Dachsanierung Opernhaus gebunden waren, sowie in Höhe von 428.140 € aus 
Zuschüssen für Instandhaltungsmaßnahmen für 2018. Es wird zur Kenntnis 
genommen, dass in Höhe von 204.000 € durch die Oper Leipzig in 2018 durch 
Verschiebung von anderen Maßnahmen nach 2019 weitere Mittel bereitgestellt 
werden, um den Fördermittelanteil des 2. BA sicherzustellen, der erst 2019 
vollständig zur Auszahlung kommen wird und die 204.000 € der Oper über die 
Fördermittel in 2019 wieder zufließen können.
4. Im Haushaltsjahr 2018 anfallende Nutzungskosten werden innerhalb des Budgets 
des Eigenbetriebes gedeckt. Gegebenenfalls mit der Gesamtmaßnahme 
verbundenen Folgekosten werden vollständig durch Mittel der Oper Leipzig gedeckt 
und sind in den jährlichen Zuschüsse der Stadt Leipzig an den Eigenbetrieb Oper 
Leipzig inbegriffen.
2/4
5. Die Beschlusspunkte gelten unter Vorbehalt der Genehmigung des Wirtschaftsplanes 
der Oper Leipzig für 2018.
3/4
Übereinstimmung mit strategischen Zielen:
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? X nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
34.000
1.116.546
204.000
1.100.26.1.0.03
Aufwendungen 01.01.2017
01.01.2018
31.12.2017
31.12.2018
55.000
2.163.686 1.100.26.1.0.03
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? X nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
Beteiligung Personalrat X nein ja,
4/4
Sachverhalt: 
siehe Bau- und Finanzierungsbeschluss (Haushaltsvorlage)
Anlagen:
Bau- und Finanzierungsbeschluss (Haushaltsvorlage)
Anlage 1 Entwurfsplanung Arbeitsgemeinschaft INP Ingenieure GmbH und 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung Toralf Schmidt einschl. Kostenberechnung vom 
03.05.2016 – NUR IM ALLRIS EINSEHBAR
Anlage 2 Baufachliche Stellungnahme des Staatsbetriebes Immobilien- und 
Baumanagement SIB vom 28.09.2016 – NUR IM ALLRIS EINSEHBAR
Anlage 3 Förderrechtliche Zustimmung der Sächsischen Aufbaubank vom 
13.12.2016 – NUR IM ALLRIS EINSEHBAR
Stand:  15.11.2017 (13.10.2017) 
 
Erläuterungen zum Bau- und Finanzierungsbeschluss 
(Haushaltsvorlage) 
Bauvorhaben:  Oper Leipzig Maßnahme M 16,  
2. BA, Modernisierung Dach über dem 3.OG 
Augustusplatz 12, 04109 Leipzig  
Bauherr:  Oper Leipzig  
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig 
Augustusplatz 12, 04109 Leipzig  
Baufachamt:  Stadt Leipzig  
Dezernat VI - Stadtentwicklung und Bau  
Amt für Gebäudemanagement  
Prager Straße 126, 04317 Leipzig  
 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement / Oper Leipzig 
Haushaltsvorlage Oper Leipzig - M 16, 2. BA, Modernisierung Dach über dem 3.Obergeschoss 
Stand vom: 15.11.2017 (21.09.2017) 
Stadt Leipzig  
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
2
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
Kurzerläuterung 3 
1 Grundlagen 3 
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3 
1.2 Beschlüsse 3 
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 4 
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 4 
2.2 Ableitung des Bedarfes 4 
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 4 
2.4 Alternativlösungen 4 
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 4 
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 4 
3.1 Städtebauliche Einordnung 4 
3.2 Erläuterung der Planung 5 
3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Ba umaßnahme 5 
3.4 Eigentumsverhältnisse 6 
3.5 Energiekonzept 6 
3.6 Barrierefreies Bauen - nicht relevant 7 
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen- nicht  relevant 7 
4 Finanzieller Aufwand - Dach Langhaus 7 
5 vorläufiger Finanzierungsplan 8 
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan ( Euro brutto) 9 
7 Fristenplan 9 
8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 9 
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 10 
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 10 
9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 10 
9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 10 
Anlagen 
Anlage 1  Entwurfsplanung Arbeitsgemeinschaft INP I ngenieure GmbH und Ingenieurbüro für 
Bauwerkserhaltung Toralf Schmidt einschl. Kostenberechnung vom 03.05.2016  
 
Anlage 2  Baufachliche Stellungnahme des Staatsbetr iebes Immobilien- und Baumanagement SIB vom 
28.09.2016 
Anlage 3  Förderrechtliche Zustimmung der Sächsisch en Aufbaubank vom 13.12.2016 
Anlage 4  Bauablaufplan 
  
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement / Oper Leipzig 
Haushaltsvorlage Oper Leipzig - M 16, 2. BA, Modernisierung Dach über dem 3.Obergeschoss 
Stand vom: 15.11.2017 (21.09.2017) 
Stadt Leipzig  
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
3
 
 
 
Kurzerläuterung 
Auf Grund des schlechten baulichen Gesamtzustandes des Opernhauses Leipzig wurde ab dem Jahr 1998 
eine Maßnahmenstrategie auf der Grundlage einer Gesamtkonzeption mit einer schrittweisen, nach 
Prioritäten geordneten Umsetzung entwickelt. 
Am 22.04.2009 wurde der Beschluss RBIV-1585/09 zur Fortschreibung der „Erhaltungskonzeption für das 
Opernhaus Leipzig bis 2016 und dem Rückblick auf die erfolgten Baumaßnahmen ab 1998 bis 2008“ ge-
fasst und schrittweise umgesetzt  
Gemäß dieser Beschlusslage war die Dachsanierung bereits ab der Jahresscheibe 2011 vorgesehen. 
Diese Terminkette konnte aufgrund fehlender Finanzierung nicht eingehalten werden. Bei der Umsetzung 
den anstehenden Sanierungsarbeiten mussten die Prioritäten neu gesetzt werden. Demnach wurden in den 
letzten Jahren die Fassade und die energetische Sanierung der Fenster für das gesamte Haus fertig 
gestellt.  
Seit 2017 sollen schrittweise die Dächer saniert werden (siehe hierzu auch Beschluss VI-DS-02187-NF-02 
vom 25.01.2017) Dementsprechend beinhaltet die Maßnahme M16 die Modernisierung folgender Bauteile, 
welche nur bauabschnittsweise entsprechend den zur Verfügung stehenden HH-Mitteln und der möglichen 
Bauzeit im Sommer (es wird im laufenden Betrieb saniert) realisiert werden können. 
• Dach Langhaus - 2017 
• Dächer über dem 3. OG - 2018 
• Nordterrasse - 2019 (dazu liegt noch keine förder rechtliche Zustimmung vor) 
Der Gegenstand dieser Vorlage ist die Modernisierung des Daches über dem 3. Obergeschoss. 
Für die Maßnahme M 16 liegt eine Entwurfsplanung einschließlich Kostenberechnung vom 03.05.2016 vor. 
Auf Grund der Höhe der Maßnahmen wurde ein VOF-Verfahren durchgeführt. Der Erstplatzierte wurde mit 
der LP 3 Entwurfsplanung beauftragt. 
1 Grundlagen 
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 
Gemäß der bestehenden „Erhaltungskonzeption für das Opernhaus Leipzig bis 2016 und dem Rückblick 
auf die erfolgten Baumaßnahmen ab 1998 bis 2008“ war der 1.BA der Dachsanierung bereits in der 
Jahresscheibe 2011 vorgesehen. Jedoch konnte aus finanziellen Gründen die Maßnahmenliste der 
vorrangegangenen Jahre nicht in der vollumfänglichen Form abgearbeitet werden.  
Zudem wurde aufgrund der reduzierten Mittelausstattung im Förderprogramm „Städtebaulicher 
Denkmalschutz Leipzig-Innenstadt“ und einer damit einhergehenden Priorisierung der Maßnahmen im 
Gebiet eine Neuordnung der einzelnen Bauabschnitte am Opernhaus vorgenommen.  
1.2 Beschlüsse 
• Gesamtkonzeption der baulichen Erhaltung des Oper nhauses Leipzig bis 2012 aus 
dem Jahr 1998 
• Information der Ratsversammlung „Erhaltungskonzep tion für das Opernhaus Leipzig“ DS III/2999 
vom 09.07.2003 
• Information zur Fortschreibung der „Erhaltungskon zeption für das Opernhaus Leipzig“ von 1998-
2014 DS IV / 1442 vom 08.02.2006 
• Beschluss RBIV-1585/09 zur Fortschreibung der „Er haltungskonzeption für das Opernhaus Leipzig 
bis 2016 und Rückblick auf die erfolgten Baumaßnahmen ab 1998 bis 2008“ 
• Beschluss RBVI-DS-03304-NF-01 „Kultur- und Invest itionsstrategie (Bau)“  
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement / Oper Leipzig 
Haushaltsvorlage Oper Leipzig - M 16, 2. BA, Modernisierung Dach über dem 3.Obergeschoss 
Stand vom: 15.11.2017 (21.09.2017) 
Stadt Leipzig  
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
4
 
 
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 
In der Fortschreibung der Erhaltungskonzeption für das Opernhaus Leipzig bis 2016 wurde die 
Instandsetzung der Dächer in die 1. Prioritätsstufe eingeordnet. Das Gutachten vom 07.10.2011 beschreibt 
den baulichen Zustand und den konstruktiven Aufbau der o.g. Dächer und der Nordterrasse. Der Verfasser 
des Gutachtens bewertet auch die Beschaffenheit der Dächer hinsichtlich der Nutzung für Photovoltaik und 
Solarthermie. Besondere Berücksichtigung findet die Gestaltung der Dachlandschaft und der vorhandenen 
Geländer, die nach den denkmalpflegerischen Gesichtspunkten restauriert werden sollen. 
Das Dach über dem 3. Obergeschoss entspricht noch d em Originalzustand. Zur Zeit weist das Dach über 
dem 3.OG Undichtigkeiten auf, lokal waren massive W assereinbrüche zu verzeichnen (s. dazu Bilddoku-
mentation in der Anlage 1: Entwurfsplanung vom 05.02.2016). 
 
2.2 Ableitung des Bedarfes 
Die Notwendigkeit der vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen ist in der „Fortschreibung der Erhaltungs-
konzeption für das Opernhaus Leipzig bis 2016 und Rückblick auf die erfolgten Baumaßnahmen ab 1998 
bis 2008“ dargestellt, siehe Beschluss der 56. Ratsversammlung Nr. RBIV-1585/09 vom 22.04.2009. 
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 
• 1. Bauabschnitt 2017: Langhausdach mit ca. 3070 q m Dachfläche wird zur Zeit (2017) realisiert. 
• 2. Bauabschnitt 2018: Dach über dem 3. Obergescho ss mit ca. 3200 qm Dachfläche soll im Som-
mer 2018 saniert werden. 
Ein weiterer Bauabschnitt ist die Sanierung der Nordterrasse mit ca. 1.420 qm Fläche. 
Die Nordterrasse einschließlich der Treppenaufgänge und Geländer soll voraussichtlich 2019-2020 saniert 
werden. Die Finanzierung dieses Bauabschnittes wird zur Zeit geprüft. Eine förderrechtliche Zustimmung 
liegt hierfür noch nicht vor. 
Anmerkung: Das Dach über dem Bühnenturm wurde bereits 2015 instandgesetzt. 
2.4 Alternativlösungen 
keine 
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 
Die Schädigung des Daches über dem 3. Obergeschoss setzt sich weiter fort, so dass weitere Nutzungs-
einschränkungen auftreten werden, ggf. bis hin zur Verlagerung notwendiger Nutzungen, wie der 
Künstlergarderoben, dem Orchesterproberaum, der Probebühne 1, den Ballettsälen und der  Klimazentrale 
im 3.OG und Büroräume im 3.OG. Diese Verlagerung wü rde den Spielbetrieb der Oper stark 
verkomplizieren. 
 
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 
3.1 Städtebauliche Einordnung 
Der Augustusplatz ist einer der stadtprägenden Plät ze in Leipzig, so dass die städtebauliche Präsens d es 
Gebäudes der Oper unstrittig ist. Das Gebäude steht  unter Denkmalschutz und wird vom Augustusplatz, 
der Goethestraße, dem Georgiring und dem Schwanenteich eingefasst. 
  
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement / Oper Leipzig 
Haushaltsvorlage Oper Leipzig - M 16, 2. BA, Modernisierung Dach über dem 3.Obergeschoss 
Stand vom: 15.11.2017 (21.09.2017) 
Stadt Leipzig  
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
5
 
 
 
3.2 Erläuterung der Planung 
KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276)  - nicht relevant 
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen (DIN 276)  
Bauausführung 2018: 
Die Dachdeckung des 3.OG soll, wie zum Zeitpunkt der Errichtung, als Metalldeckung (Titanzink 0,8 mm) 
im Sinne des Denkmalschutzes ausgeführt werden. Die Dämmung wird erneuert. Als Dämmstoff wird 12 cm 
dickes Schaumglas der Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040 und Baustoffklasse A verwendet. Damit wird der 
U-Wert = 0,23 W/m 2K erreicht. Eine stärkere Dämmung ist auf Grund des Bestandes und des Denk-
malschutzes nicht möglich. Dies entspricht der EnEV § 24. 
 
Die bauphysikalischen Berechnungen sind unter Mitwirkung der Materialforschungs- und Prüfungsanstalt 
Leipzig GmbH entstanden und sind Bestandteil der Entwurfsplanung (Anlage 1) 
Die Baumaßnahme 2018 wurde aus Kostengründen ohne Schutzdach geplant, dafür sollen die darunter 
liegenden Räume mittels temporärer Notabdichtung geschützt werden. 
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen (DIN 276) 
Lufttechnische Anlagen und Stark- und Schwachstrom (siehe Entwurfsplanung - Anlage 1) 
Es ist die Erneuerung des Blitzschutzes sowie die Erneuerung der Dachaufbauten für die Klima- und Lüf-
tungsanlagen geplant. Die bestehenden Außeneinheiten der Klimaanlagen werden demontiert und nach 
Abschluss der Dacharbeiten wieder montiert. In diesem Zuge müssen auf Grund des nicht mehr zulässigen 
Kältemittels einige Anlagen ausgetauscht werden. 
Die Stromzuführung für die Außeneinheiten der Klimaanlagen wird erneuert. 
Wärmeerzeugung und -verteilung  - nicht relevant  
Warmwassererzeugung  - nicht relevant 
Wasser/Abwasser  - zur Entwässerung des Daches wird das vorhandene Entwässerungssystem genutzt.  
KG 500 Außenanlagen (DIN 276)  - nicht relevant 
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276)  - nicht relevant 
KG 700 Baunebenkosten  
Planungen: 
Die Entwurfsplanung für alle drei Bauabschnitte wurde Mitte Dezember 2015 im Ergebnis des 
VOF-Verfahrens beauftragt. Die Entwurfsplanung vom 05.02.2016 (Anlage 1) einschließlich Kosten-
berechnung vom 03.05.2016 wurde mit dem Antrag auf Zuwendung bei der Sächsischen Aufbaubank am 
08.02.2016 eingereicht. Am 13.12.2016 wurde die förderrechtliche Zustimmung für die Bauabschnitte 1 und 
2 erteilt. Die weiteren Planungsschritte erfolgen nach den Bauabschnitten.  dies würde ich komplett unter 
KG 700 einordnen 
 
3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Ba umaßnahme 
Durch die Modernisierung des Daches wird eine Verbe sserung der technischen Eigenschaften und Funk-
tionen erreicht, Wartungs- und Energiebedarf werden  sinken. Das ästhetische Erscheinungsbild wird ver-
bessert. 
 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement / Oper Leipzig 
Haushaltsvorlage Oper Leipzig - M 16, 2. BA, Modernisierung Dach über dem 3.Obergeschoss 
Stand vom: 15.11.2017 (21.09.2017) 
Stadt Leipzig  
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
6
 
 
 
 
 
3.4 Eigentumsverhältnisse 
 
3.5 Energiekonzept 
Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert.  
O Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: 
 Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: 
 
 
Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): 
 Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. 
O Der Passivhausstandard wurde untersucht. 
Nachweis nach EnEV 2014: 
Nachweis der U-Werte (Angabe nur bei Modernisierung einzelner Bauteile): 
 
 
Auf Grund des Denkmalschutzes ist die Aufbauhöhe des Daches begrenzt (EnEV § 24).  
Gemarkung Leipzig-Mitte 
Flurstücksnummer 758/3,755/34, 755/35, 755/36, 4424/2,4424/3 
Flurstücksgröße in m 2 ca. 9.000 m2 
Eigentum Stadt Leipzig 
 
Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten:  
 Dach über 3.OG  
Neubau □ 
Erweiterungsneubau □ 
Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz □ 
Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz □ 
Modernisierung der äußeren Hülle □ 
Modernisierung einzelner Bauteile  
 
Energetischer Standard/Energiekonzept:  
 
Passivhaus □ 
EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten □ 
EnEV 2014 □ 
Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 (§ 24)  
 
Bauteil Wärmedurchgangskoeffizient (U in W/m 2K) 
 U
max 
EnEV  Bestand geplant 
Dach über 3. Obergeschoss 0,2 0,39 0,23 
 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement / Oper Leipzig 
Haushaltsvorlage Oper Leipzig - M 16, 2. BA, Modernisierung Dach über dem 3.Obergeschoss 
Stand vom: 15.11.2017 (21.09.2017) 
Stadt Leipzig  
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
7
 
 
Energieträger:  
Folgende Energieträger wurden untersucht: 
 
Fazit: nicht relevant 
• Weitere erneuerbare Energien: 
 
 
 
3.6 Barrierefreies Bauen  
- nicht relevant  
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  
- nicht relevant  
4  Finanzieller Aufwand - Dach Langhaus 
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. 
Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 03.05.2016 
 
* sind nachträglich bei der SAB als förderfähige Kosten angemeldet  
 Anwendung ge 
wählt  Bemerkung/Begründung 
Fernwärme geeignet  Fernwärme im Bestand 
 
Photovoltaik  
Aussage gem. Planung  Die Südseite des Daches über dem 3. OG ist für die Photovoltaik Nutzung 
prinzipiell geeignet. Aus Denkmalschutzgründen sind flache Solarmodule zu 
empfehlen. Die Nordseite des Daches ist für die Photovoltaik Nutzung auf Grund 
der Verschattung durch den Bühnenturm weniger geeignet. 
Der nachträgliche Einbau der Photovoltaikanlage wurde untersucht und aus 
statischen Gründen nicht empfohlen. 
 
Kostengruppe Dach über 3. OG förderfähige Kosten gem. SAB  
100 Grundstück 0 € 0 € 
200 Herrichten und Erschließung 
(Umzugskosten) 75.000 € 0* € 
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.681.015 € 1.608.237 € 
400 Bauwerk - Technische Anlagen  182.471 € 182.471 € 
500 Außenanlagen 0 € 0 € 
600 Ausstattung und Kunstwerke 0 € 0 € 
700 Baunebenkosten 280.193 € 201.272 € 
Summe 2.218.679 € 1.991.980 € 
Leistungserstattung des Amtes für 
Gebäudemanagement (Bauherren-
aufgaben KG 710) ist in der KG 700 
enthalten (diese Kosten sind nicht 
förderfähig)  
50.000 € 0 € 
Gesamtsumme 2.218.679 € 1.991.980 € 
 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement / Oper Leipzig 
Haushaltsvorlage Oper Leipzig - M 16, 2. BA, Modernisierung Dach über dem 3.Obergeschoss 
Stand vom: 15.11.2017 (21.09.2017) 
Stadt Leipzig  
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
8
 
 
 
5 Vorläufiger Finanzierungsplan 
Die Baumaßnahmen zum 2.Bauabschnitt der Modernisierung der Dächer werden wie beim 1.Bauabschnitt 
von der Oper Leipzig als Instandhaltungsmaßnahme eingestuft. 
Die Finanzierung der baulichen Maßnahmen ist in Abstimmung mit dem Sächsischen Staatsministerium 
des Innern (SMI) im Rahmen des Kassenmittelmanagements (Haushaltsausgabereste des Freistaates 
Sachsen) im Rahmen des Förderprogramms Städtebaulicher Denkmalschutz "Leipzig-Innenstadt" vorge-
sehen. Die Chance dieser Finanzierungsquelle kann als positiv eingestuft werden, da der Antrag auf för-
derrechtliche Zustimmung bei der SAB bearbeitet wurde und mit Datum vom 13.12.2016 auch die förder-
rechtliche Zustimmung vorliegt. (s. Anlage 3) 
Grundsätzlich besteht – wie bei allen Förderprogrammen auch – ein geringes Restrisiko, dass die Förder- 
mittel nicht oder nicht vollumfänglich für das Vorhaben vom Fördermittelgeber ausgereicht werden können. 
Nach Einschätzung des ASW gilt die Stadt Leipzig beim Ministerium und bei der SAB als vertrauensvoller 
Partner. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass von Seiten des Ministeriums ein hohes Interesse daran 
besteht, die zur Verfügung stehenden Mittel in den geplanten Jahresscheiben auch tatsächlich in Anspruch 
zu nehmen. Sollten widererwarten die Fördermittel nicht oder nicht vollumfänglich vom Fördermittelgeber 
bereitgestellt werden, bedarf es einer – zumindest weitgehenden – Übernahme der Mittel durch den 
städtischen Haushalt, da die Oper für das Vorhaben keine weiteren Eigenmittel bereitstellen kann. Hierzu 
würde eine entsprechende Vorlage erarbeitet werden.   
Förderfähigkeit der Maßnahme: 
O nicht förderfähig 
 förderfähig 
 
Unter der Voraussetzung der Fördermittelbereitstellung durch die SAB ergibt sich folgende Finanzierung s-
übersicht (Angaben in Euro brutto): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag vom 08.02.16 
förderrechtliche Zustimmung vom 13.12.2016 13.12.16 
 
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz - Leipzig-Innenstadt  
Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % 85 
Gesamtkosten laut Kostenberechnung v. 03.05.16  2.218.679 € 
Förderfähige Kosten laut SAB v.13.12.16  1.991.980 € 
Anteil möglicher Finanzhilfen   1.354.546 € 
Eigenmittel der Oper (Stadt Leipzig)  864.140 € 
 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement / Oper Leipzig 
Haushaltsvorlage Oper Leipzig - M 16, 2. BA, Modernisierung Dach über dem 3.Obergeschoss 
Stand vom: 15.11.2017 (21.09.2017) 
Stadt Leipzig  
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
9
 
 
• * unter Vorbehalt der Fördermittelbereitstellung d urch die SAB 
 
 
 
 
 
8  VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 
Der maßgebliche Schwellenwert wird erreicht. 
Die Vergabe von Planungsleistungen (für die Gesamtmaßnahme M 16) wurde im Rahmen der VOF 
durchgeführt. 
 
 
  
 
 
6  Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 
 
Jahr 2017  
2.BA 
2018  
2.BA 
2019 
2.BA Gesamt 
Umzugskosten (KG 200)  75.000 € 0 75.000 € 
Planung (KG700 ohne KG 710) 20.000 € 210.200 € 0 230.200 € 
Bau (KG 300 + KG 400) 30.000 € 1.833.486 € 0 1.863.486 € 
AGM Anteil (nicht förderfähig) - KG 710 5.000 € 45.000 € 0 50.000 € 
Gesamt  55 .000  € 2.163.686  € 0 2.218.686  € 
Anteil möglicher Fördermittel *  34.000 € 1.116.546 € 204.000 € 1.354.546 € 
Anteil Oper (Stadt Leipzig)  21.000 € 1.047.140 € -204.000 € 864.140 € 
 
 
7  Fristenplan  
 
DB OBM 15.11.2017 
Baubeschluss 15.01.2018 
Planung Lph. 5-6 01.12.2017 
Vorbereitung Baubeginn 26.03.2018, Gerüststellung 
Baubeginn 23.04.2018 
Fertigstellung 30.11.2018 
 
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte 
Objektplanung nach § 33 (VOF) Arbeitsgemeinschaft INP Ingenieure GmbH und 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung Toralf Schmidt 
Freianlagen nach § 38 keine 
Tragwerksplanung nach § 49 Ingenieurbüro Fankhänel und Müller 
Technische Ausrüstung nach § 53 INP Ingenieure GmbH 
Wärmeschutz MFPA Leipzig 
 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement / Oper Leipzig 
Haushaltsvorlage Oper Leipzig - M 16, 2. BA, Modernisierung Dach über dem 3.Obergeschoss 
Stand vom: 15.11.2017 (21.09.2017) 
Stadt Leipzig  
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
10 
 
 
 
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 
Das Gebäude ist: 
O in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt 
O nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt 
O nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt 
 In Trägerschaft des Eigenbetriebes Oper Leipzig, die Kosten sind bekannt 
Die Maßnahme der Vorlage ist: 
O ein Neubau 
O ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch 
O ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) 
 eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs 
O eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) 
Die Nutzungskosten wurden von der Oper angegeben. Sie betragen für das volle Jahr ab 2018 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 
100 EUR ___________________________________________________________________  
Kostengruppe 300 Betriebskosten 
0 EUR _____________________________________________________________________  
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 
1.500 EUR 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 15.12.2018 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das 
Jahr der Inbetriebnahme betragen 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 
100 EUR ___________________________________________________________________________  
Kostengruppe 300 Betriebskosten 
0 EUR _____________________________________________________________________________  
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 
0 EUR _____________________________________________________________________________  
 
9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 
In der KG 200 Objektmanagementkosten (DIN 18960) sind die Personalkosten (KG 210) enthalten. In 
diesem Punkt werden die Personalkosten näher beschrieben und erläutert. 
- nicht relevant – 
 
9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 
Die vorgesehenen Maßnahmen beinhalten den 2. Abschnitt Modernisierung der Dächer, Dach über 3. 
Obergeschoss. Diese und die weiteren Sanierungsmaßnahmen werden im Gebäudebestand durchgeführt. 
Ein Vergleich mit den Kennwerten aus dem Baukostenindex ist demzufolge irreführend, da sich der 
Baukostenindex auf einen Neubau bezieht. Deshalb wird für die vorgesehenen Baumaßnahmen 20172018 
kein Vergleich im Sinne des Baukostenindex durchgeführt. 
Anlage 1: 
Entwurfsplanung Arbeitsgemeinschaft INP Ingenieure GmbH und 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung Toralf Schmidt v. 05.02.2016 
einschließlich Kostenberechnung mit Stand 03.05.2016
- NUR IM ALLRIS EINSEHBAR - 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 1 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
E N T W U R F S P L A N U N G  
OPER LEIPZIG 
MODERNISIERUNG DER DÄCHER  
UND DER NORDTERRASSE 
Objekt :  Oper Leipzig 
  Augustusplatz 12 
  04109 Leipzig 
Bauherr :  Oper Leipzig 
  Augustusplatz 12 
  04109 Leipzig 
Auftraggeber :  Stadt Leipzig 
  Amt für Gebäudemanagement 
  Prager Straße 118-136 
  04229 Leipzig 
Planung : Arbeitsgemeinschaft 
INP Ingenieure GmbH Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
  Dipl.-Ing. Steffen Vogt Dipl.-Ing. Toralf Schmidt 
  Schongauerstraße 29-31 Gerichtsweg 28  
  04328 Leipzig  04103 Leipzig  
Leipzig, 05.02.2016 
........................................  ........................................ 
Dipl.-Ing. Toralf Schmidt  Dipl.-Ing. Steffen Vogt 
Projektingenieur  Projektingenieur 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 2 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
1. Vorbemerkungen ...................................................................................................................... 4 
1.1 Vorbemerkungen ............................................................................................................... 4 
1.2 Aufgabenstellung .............................................................................................................. 5 
1.3 Grundlagen ....................................................................................................................... 8 
1.4 Bauabschnitte ................................................................................................................... 9 
1.5 Fachplaner ...................................................................................................................... 11 
2. Erläuterungen ......................................................................................................................... 12 
2.1 Dachkonstruktion/ Ausführung ........................................................................................ 12 
2.1.1 Langhaus ................................................................................................................. 12 
2.1.1.1 Bestand ............................................................................................................. 12 
2.1.1.2 Dämmung ......................................................................................................... 12 
2.1.1.3 Deckung ............................................................................................................ 14 
2.1.1.4 Tragwerksplanung ............................................................................................. 15 
2.1.1.5 Bauphysik ......................................................................................................... 15 
2.1.1.6 Entwässerung ................................................................................................... 15 
2.1.1.7 Elektroarbeiten/ Blitzschutz ............................................................................... 15 
2.1.2 Dach 3. Obergeschoss ............................................................................................. 18 
2.1.2.1 Bestand ............................................................................................................. 18 
2.1.2.2 Dämmung ......................................................................................................... 18 
2.1.2.3 Deckung ............................................................................................................ 18 
2.1.2.4 Tragwerksplanung ............................................................................................. 18 
2.1.2.5 Bauphysik ......................................................................................................... 18 
2.1.2.6 Entwässerung ................................................................................................... 18 
2.1.2.7 Kältetechnik ...................................................................................................... 18 
2.1.3 Nordterrasse ............................................................................................................ 20 
2.1.3.1 Bestand ............................................................................................................. 20 
2.1.3.2 Dämmung ......................................................................................................... 20 
2.1.3.3 Belag ................................................................................................................. 21 
2.1.3.4 Tragwerksplanung ............................................................................................. 22 
2.1.3.5 Bauphysik ......................................................................................................... 22 
2.1.3.6 Entwässerung ................................................................................................... 22 
INHALTSVERZEICHNIS 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 3 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
2.2 Technologische Vorgehensweise/ Baustellenorganisation .............................................. 23 
2.2.1 Baustelleneinrichtung ............................................................................................... 23 
2.2.2 Baustellenerschließung (Wegeplan) ......................................................................... 23 
2.2.3 Losaufteilung ............................................................................................................ 23 
2.2.4 Entwurf Bauzeitenplan ............................................................................................. 25 
3. Kostenberechnung nach DIN 276 ........................................................................................... 26 
3.1 Grundlagen der Kostenberechnung ................................................................................. 26 
3.2 Preissteigerung ............................................................................................................... 26 
3.3 Beispiele der Einheitspreisbildung ................................................................................... 27 
4. Schlussbemerkungen ......................................................................................................... 30 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 4 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
1. Vorbemerkungen   
1.1 Vorbemerkungen 
Das Opernhaus Leipzig liegt im Zentrum von Leipzig am Augustusplatz. Begrenzt ist das 
Grundstück von der Goethestraße, dem Georgiring und dem Schwanenteich.  
Die Grundstücke, Flurstücksnummer 758/3 , 755/34, 755/35, 755/36, 4424/2 und 4424/3 und das 
bestehende Opernhaus sind Eigentum der Stadt Leipzig. Die Fläche des gesamten Grundstückes 
beträgt ca.9.000 m². Als bebaute Fläche werden ca. 8.500 m² ausgewiesen. 
Die Oper wurde Ende der fünfziger/ Anfang der sechziger Jahre erbaut und unterliegt dem 
Geltungsbereich des Denkmalschutzgesetzes des Freistaates Sachsen.  
Die Dächer der Oper über dem Langhaus und dem 3.Obergeschoss wurden ursprünglich als 
einschalige Dachkonstruktion ausgeführt. Die tragende Dachkonstruktion besteht aus geneigten 
Ziegeldecken bzw. monolithischem Beton. 
Anfang der 80-iger Jahre wurden die Dächer erneuert. Die Dächer wurden nun als zweischalige 
hinterlüftete Konstruktion ausgeführt. Auf den Decken befand sich eine Dampfsperre. Auf der 
Decke folgen 10 bis 12 cm starke Kanthölzer (Sparren). Zwischen den Sparren wurden zwei Lagen 
einer 50 Millimeter dicken Holzwolle-Leichtbauplatte appliziert. Die Hölzer sind auf der Oberseite 
mit einer Brettverschalung und mit einem Falzblechdach versehen.   
Nach einem Sturmschaden in den 1990er Jahren musste das Dach wiederum erneuert werden. 
Bei dieser zweiten Erneuerung erhielt das Dach über dem Langhaus eine Repanoldeckung auf 
einer Styropor- Rolldämmung.  
Das Dach über dem 3.OG entspricht noch dem Zustand der ersten Erneuerung Anfang der 80-iger 
Jahre. 
Beide Dächer, das Dach über dem Langhaus und das Dach über dem 3.Obergeschoss weisen 
Undichtigkeiten auf, lokal waren massive Wassereinbrüche zu verzeichnen.  
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 5 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
Die Nordterrasse befindet sich auf einer geneigten Stahlbetondecke. Unter der Terrasse befinden 
sich Räume mit höherwertiger Nutzung. Die Terrasse war mit Granitplatten belegt. Aufgrund  
von Undichtigkeiten wurde die Terrasse in der Vergangenheit zusätzlich provisorisch mit einem 
Aufbeton (zur Herstellung eines Gefälles und ebenen Untergrundes) und Bitumenbahnen 
abgedichtet. Sie ist deshalb derzeit nicht nutzbar. Ursprünglich befand sich an den 
Terrassenrändern ein Geländer.  
Es ist davon auszugehen, dass es in seiner Form und Ausbildung den Geländern der Ost- und 
Westterrassen entsprach. An der Nordseite zum Schwanenteich befinden sich zwei 
Treppenanlagen, die aus Sicherheitsgründen zurzeit gesperrt sind. 
An der Nordterrasse der Oper sind ebenfalls Schädigungen zu verzeichnen. Bei 
Starkregenereignissen kommt es zu Durchfeuchtungen, vorrangig in den Anschlussbereichen zur 
Nordfassade. An der provisorischen Bitumenabdichtung sind Blasenbildungen zu beobachten 
partiell sind Ablösungen der Abdichtungsbahnen vom Untergrund zu verzeichnen. 
1.2 Aufgabenstellung 
In der Aufgabenstellung vom 23.09.15 zur Instandsetzung der Dächer und der Nordterrasse hat 
das  Amt für Gebäudemanagement der Stadt Leipzig und der Bauherr, die Oper Leipzig, folgende 
Ziel- bzw. Aufgabenstellung an die Entwurfsplanung gestellt:  
Dach Langhaus: 
Der Belag auf dem Dach des Langhauses soll eine Metalldeckung analog dem Urzustand erhalten. 
Die Arbeiten sollen so geplant werden, dass ein Schutzdach nicht erforderlich wird. Es sind 
zusätzliche Notabdichtungen vorzusehen. In Mitte des Langhauses (First) ist ein Laufsteg 
anzuordnen. Das Dach soll so ausgebildet werden, dass künftig der Montage einer Solaranlage 
nichts entgegensteht bzw. sind die Randbedingungen für das Errichten einer Solaranlage 
herauszuarbeiten. 
Dach 3. OG: 
Als Deckung soll entsprechend des Bestandes Blech zum Einsatz gelangen. Die Glasdecken im 
Bereich der Ballettsäle werden nicht wieder geöffnet, sie bleiben geschlossen. Auf dem Dach sind 
Laufstege anzuordnen. Die Geländer werden wie ursprünglich vorhanden wieder hergestellt. Das 
Dach soll so ausgebildet werden, dass einer künftigen Montage einer Solaranlage nichts 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 6 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
entgegensteht.  
Nordterrasse: 
Die Nordterrasse soll begehbar ausgebildet werden. Kostenmäßig ist der Belag in Naturstein und 
in Betonwerkstein zu unterscheiden. Der Plattenbelag soll in einem Drainagemörtel (Einkornmörtel 
- wasserdurchlässig) verlegt werden. Als Verkehrslast ist von 500 kg/m² auszugehen, das Gefälle 
soll mindestens 2 % betragen. Die Nordterrasse erhält ein Geländer. Die Form und der Farbton 
sollen dem der Geländer an der Ostterrasse entsprechen.  
Technische Anlagen: 
Bei der Dachinstandsetzung handelt es sich inhaltlich nicht nur um Arbeiten, die sich mit der 
Erneuerung der Dämmung und der Deckung beschäftigen. Auf dem Dach sind in erheblichen 
Umfang auch technische Installationen untergebracht (Lüftung, Klima, RWA, Elektrotechnik etc.). 
Von den 7 auch dem Dach über dem 3.OG aufgebauten Klimaaußengeräte sind 6 Stück   
mit nicht mehr zugelassenem Kältemittel gefüllt. Es ist zu prüfen, in wie weit diese die 
Dachinstandsetzungsmaßnahmen beeinflussen. Es ist zu untersuchen, ob diese Anlagen an Ort 
und Stelle einschließlich der zugehörigen Kälteleitungen verbleiben dürfen. Eine Neuinstallation 
dieser sechs Anlagen ist in Zusammenarbeit mit RLT- Fachingenieur (wird vom Bauherr genannt) 
zu planen. Mit Beginn der neuen Spielzeit muss die Funktion der verbleibenden Anlagen wieder 
gewährleistet sein, da sie die Ton- und Scheinwerferanlagen klimatisiert und damit für den 
Spielbetrieb notwendig sind. 
Blitzschutz 
Bei den künftigen Dachinstandsetzungen sind Arbeiten am Blitzschutz notwendig. Im Rahmen der 
Entwurfsplanung soll der Blitzschutz erfasst werden und mit dem heutigen Regelwerk abgeglichen 
werden. 
Konsultation Denkmalbehörde 
Mögliche Konflikte zwischen den denkmalpflegerischen Forderungen und der 
Energieeinsparverordnung sind aufzuzeigen. In Konsultation mit der Denkmalbehörde sind 
Lösungsansätze abzustimmen und zu formulieren. 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 7 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
Gerüste/ Baustelleneinrichtung  
Die Fassaden werden eingerüstet. Die Erschließung der Dächer und der Nordterrasse erfolgen 
von der Ostseite aus. 
Transportarbeiten sind durch externe Aufzüge an der Ostseite zu realisieren. 
Zur Durchführung der Arbeiten sollen keine zusätzlichen Schutzdächer errichtet werden.  
Um den Witterungsschutz zu gewährleisten, sind Notabdichtungen vorzusehen. 
Energetische Nutzung 
Eine künftige energetische Nutzung des Dachs soll bei der Planung berücksichtigt werden. Der 
Dachaufbau ist so zu gestalten, dass eine energetische Nutzung prinzipiell möglich ist bzw. sind 
die Randbedingungen hinsichtlich Befestigung, Tragwerk und visuellem Erscheinungsbild/ 
Forderung der Denkmalbehörde herauszuarbeiten.  
Die Nutzung der Dächer soll sich auf die Gewinnung von Elektroenergie beschränken 
(Photovoltaik). Eine solarthermische Nutzung (Warmwasser) ist funktionell durch die Spielpause im 
Sommer nicht relevant. 
Brandschutz 
Die Dächer sind als A - Dach auszubilden. 
Bauabschnitte/ Bauablaufplan 
Die Instandsetzung der Dächer bzw. der Nordterrasse sind für den Zeitraum 2016 bis 2018 
geplant.  
Das Dach über dem Bühnenturm wurde in der Vergangenheit im Zuge von Havariebeseitigungen 
in mehreren Teilabschnitten bereits durch den Bauherrn instandgesetzt. 
Als Bauzeiten für die jeweiligen Bauabschnitte sind jeweils die Zeiträume von Mai/ Juni bis Ende 
Oktober vorgesehen. Dazu ist ein Grobablaufplan zu erarbeiten. 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 8 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
1.3 Grundlagen 
Folgende Bestandsunterlagen standen während der Planung zu Verfügung: 
Tabelle 1:  Unterlagen des Archives des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege 
Bd. I 1948 - 1986 -   Zeitungsausschnitte, Beratungsprotokolle, Abnahmeprotokolle 
-   Umgestaltung des Opernvorplatzes 
-   Fußbodenbefestigung im Unterkeller 
-   Veränderung der Durchfahrt zwischen Goethestr. und Georgiring 
-   Garage für Echse  1975 
-   Statisches Gutachten für einen Deckendurchbruch im Bühnenraum 
-   Bestuhlung Konzertfoyer 
-   Winde für Rauchhaube 
-   Einbau von zwei Rauchklappen 
-   Beseitigung des Brandschadens an der Decke der Hinterbühne  
Bd. II 1950 - 1962 -   Stele Schwanenteichanlage 
-   Gerüst Portikus 
-   Schriftverkehr und Pläne Wasserversorgung 
Bd. III 1955 - 1957 -   Schriftverkehr und Pläne Wasserversorgung 
-   Schriftverkehr und Pläne Entwässerung 
Bd. IV 1956 - 1956 -   Stat. - Berechnung  (Teil 1) 
Bd. V 1956 - 1956 -   Stat. - Berechnung  (Teil 2) 
Bd. VI 1957 - 1957 -   Ausführungspläne 
Bd. VII 1957 - 1957 -   Ausführungspläne 
Bd. VIII 1957 - 1957 -   Ausführungspläne 
Bd. IX 1957 - 1957 -   Ausführungspläne 
Bd. X 1957 - 1957 -   Ausführungspläne 
Bd. XI 1958 - 1958 -   Entwässerungspläne 
Bd. XII 1958 - 1958 -   Entwässerungspläne 
Bd. XIII 1958 - 1958 -   Entwässerungspläne 
Bd. XIV 1958 - 1958 -   Entwässerungspläne 
Bd. XV 1958 - 1958 -   Entwässerungspläne 
Bd. XVI 1958 - 1958 -   Entwässerungspläne 
Bd. XVII 1958 - 1958 -   Entwässerungspläne 
-   Ausführungszeichnungen Feuerlöschanlage links 
Bd. XXXI 1958 - 1982 -   Neubau Oper  /  Sanitäre Anlagen rechts , 
    Bühnenhaus , Casino und Großküche 
-   Rekonstruktion Terrasse 
Bd. XXXII 1981 - 1991 -   Rekonstruktion Terrasse 
Bd. XXXIV 1982 - 1987 -   Rekonstruktion Dach 
-   Rekonstruktion Dach Bühnenturm  
-   BA III      -  Umlaufdächer 
-   BA II       -  Zuschauerhaus   
Bd. XXXV 1983 - 1983 -   BA III. 1  -  Umlaufdächer 
-   BA III. 2  -  Umlaufdach Georgiring 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 9 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
1.4 Bauabschnitte 
In den nächsten Jahren sind folgende Bauabschnitte geplant: 
Tabelle 2:  Bauabschnitte 
Bauabschnitt Bauteil Realisierung 
I Dachflächen des Langhauses (ca. 3.100 m²) 2016 
II Dachflächen über dem 3. Obergeschoss (ca. 3.200 m²) 2017 
III Nordterrasse (ca. 1.400 m²) 2018 
Die Dachdeckung des Bühnenturmes wurde in der Vergangenheit bereits im Rahmen einer 
Havariebeseitigung erneuert.  
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 10 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
Abb. 1: geplante Bauabschnitte I bis III 
Bauabschnitt II Dach 
über 3.Obergeschoss 
2017 
Bühnenturm - Deckung bereits 
instandgesetzt 
Bauabschnitt I – Langhaus 
2016 
Bauabschnitt III – Nordterrasse 
2018 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 11 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
1.5 Fachplaner   
Nachfolgend sind die an der Entwurfsplanung zu beteiligten Fachplanern mit den Aufgaben 
aufgelistet. 
Tabelle 3: Dach Langhaus - Übersicht der fachlich zu Beteiligten (Stand Entwurfsplanung): 
Fachgebiet Aufgaben 
Tragwerksplanung  Bewertung des geplanten Dachaufbaus durch Lastenvergleich 
 Bennenung der Windsofkräfte, insbeondere der Dachrand- und  
Eckbereiche 
Bauphysik  Erforderlicher Dachaufbaus hinsichtlich EnEV 2014 
 Bewertung der Unterhang- bzw. Zwischendecken hinsichtlich der 
EnEV und Auswirkungen auf die aufbringende Dämmdicke 
Elektroplanung  Planung des Blitzschutzes/ Überspannungsschutzes 
 Planung von Außer- und Inbetriebnahmen Elektroeinrichtungen im 
Zuge der Dachinstandsetzung bzw. deren Umverlegung/ 
Erweiterungen/ Reduzierungen  
 Planung von Stromanschlüssen im Außenbereich zu 
Instandhaltungsarbeiten 
HLS  Überprüfung der Funktionstüchtigkeit und des Instantsetzungs- bzw. 
Erneuerungsbedarfes  der auf dem Dach befindlichen Anlagen 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 12 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
2. Erläuterungen   
2.1 Dachkonstruktion/ Ausführung 
2.1.1 Langhaus  
2.1.1.1 Bestand 
Das Langhaus war in Auswertung von Archivunterlagen ursprünglich mit einer Stehfalzdeckung 
versehen. Aus Archivunterlagen geht weiterhin hervor, dass in den achtziger Jahren eine  
Erneuerung des Daches geplant war und offensichtlich auch ausgeführt wurde.   
Anfang der neunziger Jahre wurde das Dach mit einer Kunststoffabdichtungsbahn (Rhepanol) 
instandgesetzt. Nach einer etwa zwanzigjährigen Standzeit sind Ablöseerscheinungen an den 
Nähten zu beobachten, das Material versprödet und wurde undicht. In einigen Bereichen (z. Bsp. 
im Bereich des Fundus) kam es zu Durchfeuchtungen und Wassereinbrüchen infolge dieser 
Undichtigkeiten des Daches. 
2.1.1.2 Dämmung 
Als Dämmstoff wurde mit Schaumglas mit der Wärmeleitgruppe 040 aus folgenden Gründen 
geplant:  
1. Applikation/ Verarbeitung 
 Schaumglas wird durch eine Verlegung in Heißbitumen auf den Untergrund appliziert.  
 Alle anderen Dämmstoffe (Mineralwolle, Kunststoffschäume) benötigen eine mechanische  
 Befestigung im Untergrund. Damit verbunden ist eine Vielzahl von Bohrungen in die 
 Dachdecke, die durch Körperschall in das Gebäude übertragen werden. Verbunden damit ist  
 eine Nutzungseinschränkung von Bereichen. Eine Verlegung der unmittelbar unter dem Dach 
 befindlichen Büros und Proberäume als Interimslösung würden weitere Kosten verursachen. 
 Die Dacherneuerung soll deshalb unter Nutzungsbedingungen durchgeführt werden. 
 Einschränkungen für die Funktion des Hauses werden bei der Verwendung von Schaumglas 
 äußerst gering gehalten. 
2. Untergrund 
 Bei der Decke des Langhausdaches und der Daches über dem 3.Obergeschoss handelt 
 es sich größtenteils um Ziegeldecken. Die Dübelauszugfestigkeit ist erfahrungsgemäß in 
 Ziegeldecken nicht sehr hoch. Bei einer nicht hinreichenden Festigkeit können weitere  
 Maßnahmen (z. Bsp. Einsatz von kostenintensiven Klebedübeln) erforderlich werden.  
 Bei einer Verlegung von Schaumglas in Heißbitumen besitzt die Dübelauszugfestigkeit des 
 Untergrundes keine Bedeutung. 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 13 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
3. Verhalten bei Niederschlägen während der Bauzeit 
 Schaumglas ist verarbeitungstechnisch einfacher zu handhaben. Schaumglas ist dicht 
 und nimmt kein Wasser auf. Das bedeutet, Schaumglas ist weniger feuchtigkeitsanfälliger 
 als poröse bzw. faserige Dämmstoffe. Aus diesem Grund werden bei der Verwendung von 
 Schaumglas keine Schutzdächer oder ähnliche Schutzmaßnahmen während der  
 Baumaßnahme erforderlich. Kurzanhaltende Regenereignisse sind bei der Ausführung von 
 Schaumglas von nur geringerer Bedeutung. Würden die Dächer mit Mineralwolle oder 
 Kunststoffschäumen als Dämmmaterial belegt, wären umfangreichere Schutzmaßnahmen 
 erforderlich. Durch den Verzicht von Notdächern verringern sich nicht nur die Kosten, sondern 
 auch die Bauzeit. 
4. Materialtechnische Eigenschaften – Dampfdiffusion und Wasseraufnahme 
 Schaumglas ist dampfdicht. Eine zusätzliche Dampfsperre zwischen Decke und Dämmung 
 ist nicht erforderlich. Damit werden zusätzliche Kosten für Material und Lohn für das 
 Aufbringen einer zusätzlichen Dampfsperre eingespart. Durch die reichlichen 
 Durchdringungen der Lüftungs- und Klimaanlagen stellen die Dampfsperrenanschlüsse ein 
 nicht unerhebliches ausführungstechnisches Risiko dar, welches bei Verwendung von 
 Schaumglas reduziert wird. Durch den Wegfall dieses zusätzlichen Arbeitsganges reduziert 
 sich auch die Bauzeit, dadurch auch die Kosten. 
 Schaumglas nimmt kein Wasser auf. Das Dach ist dadurch in einem Havariefall nicht 
 unterläufig. Erhöhte Risiken für Undichtigkeiten der Dachhaut bestehen an Anschlüssen zu 
 Aufbauten, an den Anschlüssen zu den Wänden und an den Dachrändern, an 
 Durchdringungen, Entwässerungsein- und durchführungen sowie an den Falzen bei  
 flachgeneigten Flächen mit einem Gefälle kleiner 5%. Das Risiko eines großflächigen 
 Austausches des Daches ist bei der Verwendung von Schaumglas als sehr gering oder nicht 
 gegeben einzuschätzen. 
 Dach mit Dämmmaterial aus Mineralwolle oder aus Kunststoffschäumen muss im  
 Havariefall je nach Schadensumfang großflächig ausgetauscht werden. 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 14 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
5. Recycelfähigkeit 
 Es wird in der Fachpresse erwartet, dass Dämmstoffe, die mit dem Flammschutzmittel 
 (Hexabromcyclododecan) ausgerüstet sind (Kunststoffschäume wie XPS, EPS), künftig in 
 der Abfallverzeichnisverordnung als gefährlicher Abfall (Sondermüll) eingeordnet werden. 
 Bei einem künftigen Rückbau des Dämmmaterials bedeutet dies erhöhte Kosten bei der 
 Entsorgung. Schaumglas (Baustoffklasse A) ist nicht mit Flammschutzmittel behandelt und 
 ist nach dem Abbruch prinzipiell als Zuschlagsstoff recycelfähig. 
6. Brandschutz 
 Bei der Verwendung von Schaumglas besteht die gesamte Konstruktion aus Baustoffen 
 der Klasse A. Eine derartige Konstruktion lässt sich brandschutztechnisch immer einfacher 
 gestalten. Bei Verwendung von Dämmstoffen der Klasse B wären zusätzliche Maßnahmen 
 erforderlich, die weitere Kosten verursachen. 
2.1.1.3 Deckung 
Das Dach des Langhauses und das Dach über dem 3. Obergeschoss erhalten entsprechend den 
Forderungen der zuständigen Denkmalbehörde eine Metalldeckung. Die Verblechung wird aus 
den nachfolgend aufgeführten Gründen in Titanzink ausgeführt:  
1. Oberflächenpatinierung 
 Die Patinierungsgeschwindigkeiten von Titanzink und Aluminium unterscheiden sich erheblich. 
 Titanzink patiniert deutlich schneller. Das heutige gräulich matte Erscheinungsbild wird sich 
 bei Titanzink deutlich schneller einstellen (ca. 3 Jahre). Aluminium bleibt 10 bis 15 Jahre 
 glänzend silbrig walzblank, bis sich Veränderungen an der Oberfläche zeigen. Es wird aus 
 ästhetischen und denkmalpflegerischen Gründen auf eine zügige Patinierung orientiert. 
2. Verarbeitung 
 In Hinsicht der Verarbeitung ist Titanzink zu bevorzugen. Titanzink ist zäher und zeigt 
 auch bei mehrfachem Umformen keine Ermüdungserscheinungen, während bei Aluminium 
 Ermüdungsbrüche bei mehrfachem Umformen auftreten können. Anschlüsse sind so 
 handwerklich schwieriger auszuführen.  
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 15 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
 Erforderliche Verbindungen von Titanzinkstößen sind relativ einfach durch Weichlöten 
 herstellbar, während Verbindungen von Aluminium höhere Temperaturen erfordern und 
 dadurch vorwiegend geklebt werden. 
 Künftige Reparaturen oder Veränderungen an der Dachhaut sind bei der Verwendung von 
 Titanzink handwerklich einfacher zu gestalten. 
3. Materialspezifische Eigenschaften 
 Titanzink besitzt eine deutlich höhere Zugfestigkeit als Aluminium (etwa dreifach höher). 
 Auf-Dach-Konstruktionen wie Laufstege, Solaranlagen oder Sekuranten erfordern deshalb 
 bei Titanzink deutlich weniger Befestigungspunkte als bei Verwendung von Aluminium. 
4.  Materialgleichheit 
 Dachrinnen und Fallrohre bestehen aus Titanzink. Aus Gründen der Materialgleichheit 
 wird auf die Verwendung von Titanzink orientiert. Korrosion durch unterschiedliche 
 Potenziale in der elektrochemischen Spannungsreihe können so vollständig ausgeschlossen 
 werden. 
2.1.1.4 Tragwerksplanung 
Der Neuaufbau muss die erforderlichen Windsogkräfte aufnehmen, die Lasten der neuen 
Konstruktion sollten etwa der vorhandenen Konstruktion entsprechen. Die Berechnungen zum 
Windsog und Lastenvergleich sind in der Anlage enthalten. 
2.1.1.5 Bauphysik 
Der U-Wert des neuen Dachaufbaus des Langhausdaches beträgt ca. 0,24 W/m²K. Bezieht man 
die Zwischendecke zum Großen Saal mit ein, so beträgt der gesamte U-Wert ca. 0,15 W/m²K. 
Die Berechnungen sind in der Anlage dargestellt. 
2.1.1.6 Entwässerung 
Zur Entwässerung wird das vorhandene Entwässerungssystem genutzt.  
2.1.1.7 Elektroarbeiten/ Blitzschutz 
Niederspannungsinstallationsanlagen 
Nach der Erneuerung der Dachflächen sind die Geräte wieder betriebsbereit aufzubauen. 
Für die Leistungen zur Wiederherstellung der Anlagen wurden Kosten vorgehalten. 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 16 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
Teilweise sind vorhandene Verlegesysteme zu erneuern bzw. zu erweitern. Alle Kabel und 
Leitungen werden als NYY, NYCY oder NYM ausgeführt. 
Über den Dachflächen sind Steckdosenanschlüsse für mobile Elektrogeräte erforderlich.  
Damit soll sich die aufwendige und hinderliche Versorgung von zeitweisen Provisorien aus dem 
Gebäudeinneren erübrigen. 
Zur Erweiterung von bestehenden Verteilungen für diese neuen Anschlüsse sind 
Sicherungselemente berücksichtigt. Alle nach Außen führenden Kabel werden in den 
Überspannungsschutz eingebunden. 
Blitzschutz- und Erdungsanlagen 
Äußerer Blitzschutz 
Die Blitzschutz- und Erdungsanlage ist nach der aktuellen DIN EN 62305 zu errichten. 
Das Gebäude besitzt eine Blitzschutz- und Erderanlage im Bestand. 
Entsprechende Dokumentationsunterlagen liegen nur von der letzten Baumaßnahme – Sanierung 
der Fassaden – sowie als Prüfbericht der Blitzschutzanlage vor. Weitere Informationen z.B. zu den 
verdeckt geführten Ableitungen sind nicht bekannt. 
Im Rahmen dieser Maßnahme sind Teile der Blitzschutzanlage zurückzubauen und als 
Komplettanlage wieder herzustellen. Grundlage der geplanten Ausführung sind die aktuellen 
Vorschriften sowie der Prüfbericht der Firma Elektro-Sicherheit-Menzel (ESM). 
Das Gebäude (als Versammlungsstätte) kann in die Blitzschutzklasse 3 eingestuft werden. Die 
Fangleitungen der äußeren Blitzschutzanlage werden im Raster von maximal ca. 15 m x 15 m 
verlegt. 
Die neuen Ableitungen für den Blitzschutz werden auf der Fassade geführt. Auf den geneigten 
Dachflächen sind keine sichtbaren vermaschten Auffangeinrichtungen geplant, da die Dächer 
komplett mit Blechen abgedeckt werden. Die waagerechten Ableitungen sollen entweder innerhalb 
des Dachaufbaus geführt werden oder die metallene Dacheindeckung soll als Ableiter dienen.  
Bis zur endgültigen Klärung der Ausführung der Blecheindeckung werden beide 
Realisierungsmöglichkeiten verfolgt. 
Haustechnische Anlagen und Aufbauten werden mit getrennt angebrachten Fangeinrichtungen 
gegen direkte Blitzeinschläge geschützt, so dass keine Blitzströme in das Gebäudeinnere 
gelangen können.  
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 17 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt die notwendige Sachkundigenabnahme durch die Firma ESM 
und die Übergabe des Blitzschutzprüfbuches. 
Starkstromanlagen, Sonstiges 
Demontagen 
Auf den Dächern sind technische Anlagen wie Lüfterhauben und Klimaaußengeräte mit 
elektrischem Anschluss im Bestand vorhanden. Zur Schaffung der Baufreiheit sind diese Anlagen 
außer Betrieb zu nehmen bzw. Anlagenteile teilweise zu demontieren.  
In dieser Kostengruppe wurden Leistungen vorgehalten, die zur vollständigen Realisierung dieser 
Baumaßnahme eventuell erforderlich sind. Dazu sind weitere Details in der Ausführung noch zu 
klären. 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 18 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
2.1.2 Dach 3. Obergeschoss  
2.1.2.1 Bestand 
Das Dach des 3. Obergeschosses war in Auswertung von Archivunterlagen ursprünglich ebenfalls 
wie das Dach des Langhauses mit einer Stehfalzdeckung versehen. Aus Archivunterlagen geht 
weiterhin hervor, dass in den achtziger Jahren eine Erneuerung des Daches vorgenommen wurde. 
Dabei wurde das Dach zweischalig mit einer Hinterlüftung ausgeführt. 
2.1.2.2 Dämmung 
Das Dach über dem 3.Obergeschoss erhält eine Dämmung aus Schaumglas. Die Auswahl wurde 
bereits beim Langhaus begründet. 
2.1.2.3 Deckung 
Das Dach über dem 3.Obergeschoss erhält wie das Langhaus eine Deckung aus Titanzink.  
Das Deckungsmaterial wurde bereits bei der Deckung Langhaus erläutert. 
2.1.2.4 Tragwerksplanung 
Der Neuaufbau des Daches über dem 3.Obergeschoss muss die erforderlichen Windsogkräfte 
aufnehmen, die Lasten der neuen Konstruktion sollten etwa der vorhandenen Konstruktion 
entsprechen. Die Berechnungen zum Windsog und Lastenvergleich sind in der Anlage enthalten. 
2.1.2.5 Bauphysik 
Der U-Wert des neuen Dachaufbaus des Langhausdaches beträgt ca. 0,23 W/m²K. Bezieht man 
die Zwischendecke zum Großen Saal mit ein, so beträgt der gesamte U-Wert ca. 0,20 W/m²K. Die 
Berechnungen sind in der Anlage dargestellt. 
2.1.2.6 Entwässerung 
Zur Entwässerung wird das vorhandene Entwässerungssystem der Fallrohre genutzt. 
Die Dachrinnen werden im Zuge der Baumaßnahme erneuert. 
2.1.2.7 Kältetechnik 
Im Rahmen der Dachsanierung werden die bestehenden Außeneinheiten der Kälteanlagen 
demontiert und wieder montiert. Ein großer Teil der Geräte enthält noch das Kältemittel R 22, 
welches in diesem Zuge gegen das Ersatzkältemittel R422 ausgetauscht wird, soweit möglich.  
Das Kältemittel R 22 wird ordnungsgemäß evakuiert gesichert und fachgerecht entsorgt. 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 19 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
Im Rahmen der Demontage wird die bestehende Kälteverrohrung auf dem Dach einschließlich 
Befestigungspunkte, Isolierung, Kabelkanäle Verkabelung bis an den Durchdringungspunkt ins 
Gebäude zurückgebaut bzw. gesichert.  
Folgende Anlagen werden im Rahmen der Dachsanierung berührt: 
K 01  Personalabteilung 4.OG Typ: Daikin RY45DA7V1 R 22  BJ 1999 
K 02 Personalabteilung 4.OG Typ:  Daikin MY 90   R 407C  BJ vor 2000 
K 03 B 652 Verstärkerraum  Typ: Mitsubishi FDC403ES R 22  BJ vor 2000 
K 04  Buchhaltung 4.OG  Typ:  Daikin RSXY5K  R 22  BJ vor 2000 
K 05 Stellwerk, PG   Typ: Daikin RXQ8P7W1B R 410A  BJ 2007 
K 06 Verstärkerraum Ton R401 Typ: Sanyo SPR-S83C R 22  BJ vor 2000 
K 07 B 602 Verstärkerraum  Typ:  Mitsubishi FDC 503 ES R 22  BJ vor 2000 
K 08 Büro GBM,SG   Typ:  Daikin ARKH25C R410A  BJ 
 Büro Fahrmaschine  Typ: Daikin ARKH25C R 410A  BJ vor 2000 
 derzeit im Zwischenboden (zur Integration Dach) 
Da ein Teil der Anlagen bereits sehr alt ist, wird in der Kostenberechnung und im Entwurf der 
Austausch (Erneuerung) der Außeneinheiten für folgende Anlagen mit berücksichtigt.  
K 03 B 652 Verstärkerraum  Typ: Mitsubishi FDC403ES R 22  BJ vor 2000 
K 04  Buchhaltung 4.OG  Typ:  Daikin RSXY5K  R 22  BJ vor 2000 
K 06 Verstärkerraum Ton R401 Typ: Sanyo SPR-S83C R 22  BJ vor 2000 
K 07 B 602 Verstärkerraum  Typ:  Mitsubishi FDC 503 ES R 22  BJ vor 2000 
 Büro Fahrmaschine  Typ: Daikin ARKH25C R 410A  BJ vor 2000 
 derzeit im Zwischenboden (zur Integration Dach) 
Bei dem Austausch der Anlage K04 wird eine Leistungserhöhung für einen späteren Ausbau von 
Räumen mit Kühlanforderungen im 4.OG berücksichtigt (Bestand 24 kW, Neu 35 kW). 
Die Neuverlegung der Kältemittelleitungen und Elektroversorgungskabel erfolgt in Leerrohren bzw. 
Kanälen auf der Dachhaut bzw. oberhalb des Wandsockels. Die Ausführung erfolgt so dass eine 
langlebiger Witterungs- und Vogelschutz sichergestellt ist. 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 20 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
2.1.3 Nordterrasse  
2.1.3.1 Bestand 
Die Terrasse wurde in der Vergangenheit (in den sechziger Jahren) zu gastronomischen Zwecken 
genutzt. Derzeit gestattet der Zustand keine Nutzung. Künftig möchte der Bauherr die Terrasse 
wieder gastronomisch bzw. zu Veranstaltungszwecken nutzen. 
Die Nordterrasse war ursprünglich mit Granitplatten belegt. Bei dem Granit handelt es sich um 
„Harzer Granit“ Varietät „Birkenkopf“ und „Knaupsholz“. Der Stein wurde an der Oper bereits an 
der Ost- und Westfassade eingesetzt bzw. fand in den Spritzwassersockeln der Fassaden  
Verwendung. Der Stein wird heute nicht mehr abgebaut und steht damit als Ersatzmaterial nicht 
zur Verfügung. 
Aufgrund von Undichtigkeiten wurde die Terrasse in der Vergangenheit provisorisch abgedichtet. 
Dazu wurde auf den Natursteinbelag zunächst ein Gefällebeton aufgebracht, die dann mit 
Bitumenbahnen belegt wurden. An der Westseite ist der ursprüngliche Granitbelag vorhanden, in 
einigen Bereichen lässt sich der Natursteinbelag unter der Bitumendichtung und dem Gefällebeton 
nachweisen. Es ist davon auszugehen, dass der ursprüngliche Belag noch großflächig vorhanden 
ist. 
Eine Fotodokumentation der Nordterrasse befindet sich in der Anlage. 
2.1.3.2 Dämmung 
Die Terrasse erhält eine Dämmung aus Schaumglas. Die Auswahl wurde bereits beim Langhaus 
begründet. 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 21 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
2.1.3.3 Belag 
Das Gebäude der Oper Leipzig steht unter Denkmalschutz. Aus diesem Grund wurde auch 
2012 das Originalmaterial Harzer Granit bei der Sanierung der Ostterrasse im Jahr 2012 
wieder verwendet. 
Die Nordterrasse ist derzeit nicht nutzbar, künftig will der Bauherr diese aber wieder zu 
Veranstaltungen nutzen. Die Terrasse erhält wieder einen begehbaren Plattenbelag.  
Dazu stehen folgende Varianten zur Diskussion: 
1. Bergen der vorhandenen Granitplatten und Wiederverwendung der Granitplatten 
2. Verlegung eines neuen Granitbelages 
3. Verwendung eines Kunststeines (Betonstein/ Terrazzo) 
Die Denkmalbehörde favorisiert die Verwendung des vorhandenen Harzer Granits. Der 
Wiederverwendung des Bestandbelages wird Vorrang eingeräumt.  
Eine Wiederverwendung des vorhandenen Bestandsbelages gestaltet sich schwierig, da der Stein 
geborgen werden muss. Mörtel- und Bitumenresten sind manuell zu entfernen. Die Bergung ist 
damit sehr arbeits- und damit auch kostenintensiv. Es werden sich auch nicht alle Platten 
vollständig bergen lassen. 
Das Bestandsmaterial „Harzer Granit“ wird derzeit nicht mehr abgebaut und ist somit nicht mehr 
auf dem Markt verfügbar. Als Alternativgestein bietet sich „Striegauer Granit“ mit hellgrauer Farbe 
und mittlerer Körnung an, der sich jedoch in seiner Textur etwas unterscheidet. In der 
Kostenberechnung fand die Verlegung des alternativen Natursteinmaterials Berücksichtigung. 
Kunststein als Alternative in Form eines Betonwerkstein ist nur unwesentlich preiswerter,  
da der zum Einsatz kommende Betonwerkstein auf den vorhandenen Naturstein in Farbe,  
Textur und Körnung abzustimmen ist. Der Ersatz soll nur erfolgen, wenn auf dem Markt ein dem 
Bestand entsprechender Granit nicht verfügbar ist. Adäquate Betonwerksteine, die auf dem 
Markt angeboten werden und dem vorhandenen Granit in seinem äußeren Erscheinungsbild 
entsprechen, konnten bislang nicht recherchiert werden. Es ist daher davon auszugehen, dass zur 
Herstellung eines adäquaten Betonwerksteins eine spezielle Rezeptierung erforderlich wird,  
um den Kunststein dem vorhandenen Granit in Farbe, Textur und Körnung anzupassen. 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 22 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
Es sind helle, gräuliche und dunkle Zuschläge in unterschiedlichen Korngrößen erforderlich, die 
Bindemittelmatrix soll hell bis weiß erscheinen. Die Herstellung dieser Kunststeine erfolgt nicht in 
Massenproduktion, sondern in Kleinserie, es wären ca. 5000 Steine erforderlich. Für die 
Herstellung dieser Betonsteine würden im Vergleich zu marktüblichen verfügbaren 
Betonwerksteinen zusätzliche Kosten (für Entwicklung und Kleinserie) anfallen.  
Sollten Kunststeine als Alternative zum Einsatz gelangen, so ist das Material von der zuständigen 
Denkmalbehörde genehmigen zu lassen. 
2.1.3.4 Tragwerksplanung 
Die Lasten der neuen Konstruktion sollten etwa der vorhandenen Konstruktion entsprechen.  
Die Berechnungen zum Lastenvergleich sind in der Anlage enthalten. 
2.1.3.5 Bauphysik 
Der U-Wert des neuen Terrassenaufbaus des Langhausdaches beträgt ca. 0,20 W/m²K.  
Die Berechnungen sind in der Anlage dargestellt. 
2.1.3.6 Entwässerung 
Zusätzlich zur vorhandenen Entwässerung an den Dachrändern erhält Nordterrasse eine weitere 
Entwässerungsrinne mittig angelegt. 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 23 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
2.2 Technologische Vorgehensweise/ Baustellenorganisation   
2.2.1 Baustelleneinrichtung  
Für alle drei Bauabschnitte wird die Baustelleneinrichtung an der Ostseite der Oper eingerichtet. 
Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Wirtschaftsstraße vom Ring aus. Der Fußweg und die Hälfte 
der Wirtschaftsstraße sollen als Lager- und Containerflächen dienen. 
2.2.2 Baustellenerschließung (Wegeplan)  
Das Dach des Langhauses wird über einen Aufzug an der Ostfassade erschlossen.  
Das Dach über dem 3.Obergeschosses wird über einen Aufzug an der Ostfassade und einem  
Aufzug an der Westfassade (Eckbereich zur Nordfassade) erschlossen. 
2.2.3 Losaufteilung  
Folgende Losaufteilungen sind für die drei Bauabschnitte vorgesehen:  
Tabelle 4: BA I - Langhaus 
Losbezeichnung Inhalt 
Los 01 – Vorbereitende Arbeiten Gerüst Vogelschutznetze 
Los 02 – Baustelleneinrichtung  
Los 03 – Gerüstarbeiten  Aufzug, Gerüst (Langhaus)  
Los 04 – Schutzmaßnahmen  Langhaus (Schutz der Bildkunst - Tauben) 
 Laufstege Dach 3.OG  
 Laufstege Nordterrasse 
Los 05 – Dachdämmung und Dachverblechung Abbrucharbeiten 
 Dachdämmung/ Dachabdichtung 
 Verblechung 
 Sonderbauteile (Lüftungshauben) 
Los 06 – Dachklempnerarbeiten  Dachrinne 
 Gesimsverblechung 
Los 07 – Natursteinarbeiten Bühnenturm 
Los 08 – Schlosserarbeiten Laufsteg 
Los 09 – Blitzschutz und Dachstromversorgung Blitzschutz, Stromversorgung 
Los 10 – RWA-Dachhaube  
Los 11 – Maurer-, Beton- und Trockenbauarbeiten  
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 24 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
Tabelle 5: BA II – Dach 3.Obergeschoss 
Losbezeichnung Inhalt 
Los 01 – Vorbereitende Arbeiten Gerüst Vogelschutznetze 
Los 02 – Baustelleneinrichtung  
Los 03 – Gerüstarbeiten  Aufzug, Gerüst (Langhaus)  
Los 04 – Schutzmaßnahmen  Langhaus (Schutz der Bildkunst - Tauben) 
 Laufstege Dach 3.OG  
 Laufstege Nordterrasse 
Los 05 – Dachdämmung und Dachverblechung Abbrucharbeiten 
 Dachdämmung/ Dachabdichtung 
 Verblechung  
 Sonderbauteile (Lüftungshauben) 
Los 06 – Metallbauarbeiten Geländer 
Los 07 – Natursteinarbeiten Bühnenturm 
Los 08 – Schlosserarbeiten Laufsteg 
Los 09 – Blitzschutz und Dachstromversorgung Blitzschutz, Stromversorgung 
Los 11 – Maurer-, Beton- und Trockenbauarbeiten  
Tabelle 6: BA III – Nordterrasse 
Losbezeichnung Inhalt 
Los 01 – Baustelleneinrichtung  
Los 02 – Gerüstarbeiten  Aufzug 
 Gerüst (Langhaus)  
Los 03 - Abbrucharbeiten Abbruch Bitumenbelag 
 Rückbau Natursteinbelag 
 Abbruch Mörtelbett/ Estrich 
Los 04 – Beton und Mauerwerksarbeiten Deckeninstandsetzung 
 Betonarbeiten 
Los 05 – Dämmung und Abdichtung Dachdämmung/ Dachabdichtung 
Verblechung  
 Sonderbauteile (Lüftungshauben) 
Los 06 – Natursteinverlegung Anschluss Fassade 
 Natursteinverlegung Plattenbelag 
Los 07 – Natursteinarbeiten Instandsetzung Treppe 
Los 08 – Metall- und Schlosserbauarbeiten Geländer 
 Entwässerungsrinne 
Los 09 – Klempnerarbeiten Dachrinne, Fallrohre 
Los 10 – Elektroarbeiten und Blitzschutz Stromversorgung, Blitzschutz 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 25 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
2.2.4 Entwurf Bauzeitenplan  
Der Entwurf des Bauzeitenplanes für alle 3 Bauabschnitte befindet sich in der Anlage 7.  
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 26 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
3. Kostenberechnung nach DIN 276 
3.1 Grundlagen der Kostenberechnung 
Die Kostenberechnung basiert auf Leistungsbeschreibungen, die gewerkeweise zusammengefasst 
wurden und den dazu gehörenden Einheitspreisen. Die Kostenberechnung wird dargestellt als 
1. Gesamtkosten der Bauabschnitte I bis III, 
2. Kosten der einzelnen Bauabschnitte I bis III und 
3. losorientierten Kosten der einzelnen Bauabschnitte. 
In den losorientierten Kosten sind die Kosten detailliert auf der Grundlage von 
Leistungsbeschreibungen, Mengen und Einheitspreisen nachvollziehbar dargestellt.    
Bei der Kostenberechnung für die Instandsetzungsmaßnahmen der Dächer 2016 (BA I) und 2017 
(BAII) sowie der Nordterrasse 2018 (BA III) wurde auf die Mittelwerte von eigenen Preisspiegeln 
zurückgegriffen, die in der Vergangenheit an der Oper selbst oder an anderen Bauvorhaben in der 
Leipziger Region in der Vergangenheit gesammelt wurden. Eine durchschnittliche jährliche 
Preissteigerung von 3% wurde in der Gesamtdarstellung berücksichtigt.  
Für Gewerke bzw. Maßnahmen, für die keine eigenen Erfahrungswerte vorliegen, wurde auf 
entsprechenden Einheitspreise aus Datenbanken, wie zum Bespiel dem „Baupreislexikon“  oder 
„Sirados“ zurückgegriffen und ggfs. angepasst.  Es handelt sich um aktuelle Preisangaben.  
Die Mengen wurden aus Zeichnungen graphisch bzw. rechnerisch ermittelt. Grundlage der 
Zeichnungen war ein Vermessungsplan.  
3.2 Preissteigerung 
Bei den Bauabschnitten II (2017) und III (2018) wurde auf die Mittelpreise eine Preissteigerung  
von 3% / Jahr aufgeschlagen und separat in der Gesamtsumme ausgewiesen. 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 27 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
3.3 Beispiele der Einheitspreisbildung 
Die Preisbildungen sind in den nachfolgenden Tabellen beispielhaft dargestellt.   
Tabelle 7: Beispiele für Bildung der Einheitspreise (Quelle: Objektspezifische Preisspiegel) 
Pos. 1 Aufzugsgerüst Ostfassade 
Bieter 1 5,60 €  /m² 
Bieter 2 10,00 €  /m² 
Bieter 3 10,40 €  /m² 
Gesamt 26,00 € / m² 
Bieteranzahl 3 
Mittelpreis 8,66 €  /m² 
Baupreissteigerung 2015-2016 – 3% 8,92 € /m² 
Pos. 2 Personen- und Lastenaufzug 
Bieter 1 4.600,00 € /m² 
Bieter 2 3.535,00 € /m² 
Bieter 3 4.825,00 € /m² 
Gesamt 12.960,00 € /m² 
Bieteranzahl 3 
Mittelpreis 4.320,00 €  /Stück 
Baupreissteigerung 2015-2016 – 3% 4.449,60 € /m² 
Pos. 3 Herstellen Geländer  
Bieter 1 265,00 € /m² 
Bieter 2 150,00 € /m² 
Bieter 3 189,08 € /m² 
Gesamt 604,08 € /m² 
Bieteranzahl 3 
Mittelpreis 201,36 € /m² 
Baupreissteigerung 2014-2016 – 6% 213,44 € /m² 
Pos. 4. Voranstrich 
Bieter 1 0,62 € /m² 
Bieter 2 1,95 € /m² 
Bieter 3 0,99 € /m² 
Bieter 4 0,75 € /m² 
Bieter 5 0,71 € /m² 
Bieter 6 0,98 € /m² 
Gesamt 6,00 € /m² 
Bieteranzahl 6 
Mittelpreis 1,00 € /m² 
Baupreissteigerung 2012-2016 – 12% 1,12 € /m² 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 28 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
Tabelle 8: Beispiele für Bildung der Einheitspreise   (Quelle: Baupreislexikon) 
Pos. 5 Schaumglasverlegung d=120 mm 

Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 29 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
Pos. 6: Behelfsabdichtung Bitumenbahn 

Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig 
            ENTWURFSPLANUNG Seite 30 von 30 
Oper Leipzig 
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
4.  Schlussbemerkungen 
Die Dächer werden nach dem historischen Erscheinungsbild entsprechend wieder hergestellt. Dabei wurde 
die derzeit gültige Energieeinsparverordnung berücksichtigt. Weiterhin wurden technische Lösungen 
erarbeitet, die der besonderen Spezifik der Dächer und der Nordterrasse Rechnung tragen. Die Lösungen 
wurden mit der Denkmalbehörde vorbesprochen und sind in der Ausführungsplanung zu detaillieren. Die 
Details sind im Zuge einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung von der zuständigen Denkmalbehörde 
bestätigen zu lassen. 
Die Entwurfsplanung ist in den nachfolgenden Anlagen dokumentiert: 
Anlage 01 : Kostenberechnung 
Anlage 02 :  Bilddokumentation 
 Dach- und Terrassenbereiche 
Anlage 03 :  Bilddokumentation 
 Lüftungshauben, Dachentlüftungen, Dach über Langhaus 
Anlage 04 :  Bilddokumentation 
 Lüftungshauben, Dachentlüftungen, Dach über 3. OG 
Anlage 05 :  Statische Berechnung Dachbereiche 
Anlage 06 :  Bauphysikalische Berechnung Dachbereiche 
Anlage 07 :  Bauablaufpläne 
 Nullterminplan 1. Bauabschnitt 
 Nullterminplan 2. Bauabschnitt 
 Nullterminplan 3. Bauabschnitt 
Anlage 08 :  Zeichnungen, Planliste  
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig
AN LAGE 01 ZUR ENTWURFSPLANUNG
Oper Leipzig
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
ANLAGE  01
KOSTENBERECHNUNG 
1. Kostenberechnung Gesamtmaßnahme (1.-3. Bauabschnitt)
Tabellarische Aufstellung nach Kostengruppen DIN 276
2. Kostenberechnung für 1. Bauabschnitt
Tabellarische Aufstellung nach Kostengruppen DIN 276
3. Kostenberechnung für 2. Bauabschnitt
Tabellarische Aufstellung nach Kostengruppen DIN 276
4. Kostenberechnung für 3. Bauabschnitt
Tabellarische Aufstellung nach Kostengruppen DIN 276
5. Kostenaufstellung Einzelleistungen für 1. Bauabschnitt
6. Kostenaufstellung Einzelleistungen für 2. Bauabschnitt
7. Kostenaufstellung Einzelleistungen für 3. Bauabschnitt
Hinweis : Bei den Kostenaufstellungen der Einzelleistungen (Punkte 2 bis 7) sind keine 
Preisindexsteigerungen für die Bauabschnitte 2 und 3 eingeflossen, 
Diese werden nur in der Tabellarischen Aufstellung nach DIN 276 (Punkt 1) erfasst. 
3 % Steigerung für 1. BA :
Steigerung für 2. BA  :  2 x 3% =  6 %
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig
A NLAGE 01 ZUR ENTWURFSPLANUNG
Oper Leipzig
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
1. Kostenberechnung Gesamtmaßnahme (1.-3. Bauabschnitt)
Tabellarische Aufstellung nach Kostengruppen DIN 276
Kostenberechnung Gesamtmaßnahme
nach DIN 276, Ausgabe Juni 1993
Bauvorhaben:  MODERNISIERUNG DER DÄCHER UND DER NORDTERRASSE
Bauherr: Oper Leipzig
Augustusplatz 12
04109 Leipzig
Planung: Arbeitsgemeinschaft
INP Ingenieure GmbH Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung
Dipl.-Ing. Steffen Vogt Dipl.-Ing. Toralf Schmidt
Schongauerstraße 29-31 Gerichtsweg 28
04328 Leipzig 04103 Leipzig
ZUSAMMENSTELLUNG KOSTEN GEWERKE BAU + HAUSTECHNIK
netto brutto
Summe KG 300 Bauwerk-Baukonstruktion -  € -  €
Summe KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen -  € 
-  €
Summe KG 700 Baunebenkosten (Vorplanung, Vermessung, VOF) 35.294,12 €           42.000,00 €             
Projektleitung AGM 11.000,00 €           11.000,00 €             
Gesamtkosten 1. Bauabschnitt netto (nur KG 700) 46.294,12 €           53.000,00 €             
netto brutto
Summe KG 300 Bauwerk-Baukonstruktion 1.052.940,28 €      1.252.998,93 €        
Summe KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen 46.862,12 €           55.765,92 €             
Summe KG 700 Baunebenkosten 246.874,74 €         284.280,94 €           
Gesamtkosten 1. Bauabschnitt netto 1.346.677,14 €      1.593.045,79 €        
Kostensteigerungsindex für 2016 0,00% 1.346.677,14 €      1.593.045,79 €        
netto brutto
Summe KG 300 Bauwerk-Baukonstruktion 1.412.617,63 €      1.681.014,98 €        
Summe KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen 153.337,02 €         182.471,05 €           
Summe KG 700 Baunebenkosten 235.456,48 €         270.693,21 €           
1.801.411,13 €      2.134.179,24 €        
3,00% 1.855.453,46 €      2.198.204,62 €        
netto brutto
Summe KG 300 Bauwerk-Baukonstruktion 1.312.346,76 €      1.561.692,64 €        
Summe KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen 7.653,21 €             9.107,32 € 
S
umme KG 700 Baunebenkosten 185.556,48 €         211.312,21 €           
1.505.556,45 €      1.782.112,17 €        
6,00% 1.595.889,84 €      1.889.038,90 €        
4.844.314,56 €   5.733.289,31 €      
netto brutto
+ KG 711 - Projektleitung AGM (netto=brutto)  1.BA 50.000,00 €           50.000,00 €             
+ KG 711 - Projektleitung AGM (netto=brutto)  2.BA, 103% (Preissteigerungsindex) 51.500,00 €           51.500,00 €              
+ KG 711 - Projektleitung AGM (netto=brutto)  3.BA, 106% (Preissteigerungsindex) 53.000,00 €           53.000,00 €              
154.500,00 €    154.500,00 €      
Zusammenfassung Gesamtkosten nach Kostengruppen (ohne Preisteigerungsindex)
netto brutto
Summe KG 300 Bauwerk-Baukonstruktion 3.777.904,67 €      4.495.706,55 €        
Summe KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen 207.852,35 €         247.344,29 €           
Summe KG 700 Baunebenkosten (mit KG 711 und Vorbereitung) 714.181,82 €         819.286,36 €           
4.699.938,84 €   5.562.337,20 €      
Zusammenfassung Gesamtkosten nach Kostengruppen (mit Preisteigerungsindex)
netto brutto
Summe KG 300 Bauwerk-Baukonstruktion 3.899.024,01 €      4.639.838,56 €        
Summe KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen 212.911,65 €         253.364,86 €           
Summe KG 700 Baunebenkosten (mit KG 711 und Vorbereitung) 732.378,90 €         840.085,89 €           
4.844.314,56 €   5.733.289,31 €      
SUMME Gesamtkosten nach Kostengruppen
SUMME Gesamtkosten nach Kostengruppen
Vorbereitungen
Gesamtkosten 1.-3. Bauabschnitt (mit Vorbereitung)
Gesamtkosten KG 711            1.-3. Bauabschnitt
anteilige Kosten KG 711 (Projektleitung AGM)
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung
Gerichtsweg 28
04103 Leipzig
inklusive Kostensteigerungsindex für 2018
inklusive Kostensteigerungsindex für 2017
Gesamtkosten 2. Bauabschnitt netto
Gesamtkosten 3. BA netto
1. Bauabschnitt
2. Bauabschnitt
3. Bauabschnitt
KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276
Gesamtmaßnahme
Oper Leipzig, Sanierung der Dächer Stand : 03.05.2016
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig
A NLAGE 01 ZUR ENTWURFSPLANUNG
Oper Leipzig
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
2. Kostenberechnung für 1. Bauabschnitt
Tabellarische Aufstellung nach Kostengruppen DIN 276
Kostenberechnung für 1. Bauabschnitt
nach DIN 276, Ausgabe Juni 1993
Bauvorhaben:  MODERNISIERUNG DER DÄCHER UND DER NORDTERRASSE
Oper Leipzig
Augustusplatz 12
04109 Leipzig
Bauherr: Oper Leipzig
Augustusplatz 12
04109 Leipzig
Planung: Arbeitsgemeinschaft
INP Ingenieure GmbH Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung
Dipl.-Ing. Steffen Vogt Dipl.-Ing. Toralf Schmidt
Schongauerstraße 29-31 Gerichtsweg 28
04328 Leipzig 04103 Leipzig
ZUSAMMENSTELLUNG KOSTEN GEWERKE BAU + HAUSTECHNIK
Kostengruppe Gesamtbetrag netto
[EUR]
Summe 100 Grundstück -  €  
Sum
me 200 Herrichten und Erschließen -  € 
Sum
me 300 Bauwerk-Baukonstruktion 1.052.940,28 € 
Sum
me 400 Bauwerk-Technische Anlagen 46.862,12 € 
Sum
me 500 Außenanlagen -  € 
Sum
me 600 Ausstattung und Kunstwerke -  € 
Sum
me 700 Baunebenkosten (mit KG 711-Projektleitung AGM) 246.874,74 € 
1.346.677,14 € 
1.296.677,14 € 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung
Gerichtsweg 28
04103 Leipzig
Gesamtkosten netto (mit KG 711-Projektleitung AGM)
Gesamtkosten netto (ohne KG 711-Projektleitung AGM)
KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276
1. B
auabschnitt
Oper Leipzig, Sanierung der Dächer Stand : 03.05.2016
Kosten- Bezeichnung der Kostengruppe Kosten Kosten
gruppe [Netto] [Brutto]
100 Grundstück -  € -  €  
110 Grundstückswert -  € - €  
120
Grundstücksnebenkosten -  € -
€  
130
Freimachen -  € -
€  
200 Herrichten und Erschließen -  €  -  €  
210 Herrichten -  € - €  
220
Öffentliche Erschließung -  € -
€  
230
Nichtöffentliche Erschließung -  € -
€  
240
Ausgleichsabgaben -  € -
€  
300 Bauwerk, Baukonstruktionen 1.052.940,28 €    1.252.998,93 €    
310 Baugrube -  € - €  
320
Gründung -  € -
€  
330
Außenwände 7.424,00 € 
 8.834,56 € 
 
335 Außenwandbekleidungen außen 7.424,00 € 
 8.834,56 € 
 
340 Innenwände -  € -
€  
350
Decken - € -
€  
360
Dächer 811.055,75 €                965.156,34 €                
361 Dachkonstruktionen 385.970,80 € 
 459.305,25 € 
 
362 Dachfenster, Dachöffnungen 3.500,00 € 
 4.165,00 € 
 
363 Dachbeläge 397.585,33 € 
 473.126,54 € 
 
369 Dächer, sonstiges 23.999,62 € 
 28.559,55 € 
 
370 Baukonstruktive Einbauten 20.040,00 € 
 23.847,60 € 
 
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 20.040,00 € 
 23.847,60 € 
 
380 Grundkonstruktionen -  € -
€  
390
Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 214.420,53 €                255.160,43 €                
391 Baustelleneinrichtung 6.367,48 € 
 7.577,30 € 
 
392 Gerüste 115.802,56 € 
 137.805,05 € 
 
393 Sicherungsmaßnahmen 1.400,00 € 
 1.666,00 € 
 
394 Abbruchmaßnahmen 90.850,49 € 
 108.112,08 € 
 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 46.862,12 €         55.765,93 €         
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen -  € - €  
420
Wärmeversorgungsanlagen -  € -
€  
430
Lufttechnische Anlagen 34.458,90 € 
 41.006,09 € 
 
431 Lüftungsanlagen 34.458,90 € 
 41.006,09 € 
 
440 Starkstromanlagen 10.440,72 € 
 12.424,46 € 
 
444 Niederspannungsinstallationsanlagen 2.793,31 € 
 3.324,04 € 
 
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 5.723,16 € 
 6.810,56 € 
 
449 Starkstromanlagen, sonstiges 1.924,25 € 
 2.289,86 € 
 
450 Fernmelde- u. Informationstechn. Anlagen -  € -
€  
460
Förderanlagen -  € -
€  
470
Nutzungsspezifische Anlagen -  € -
€  
480
Gebäudeautomation -  € -
€  
490
Sonstige Maßnahmen f. technische Anlagen 1.962,50 € 
 2.335,38 € 
 
494 Abbruchmaßnahmen 1.962,50 € 
 2.335,38 € 
 
Kostenberechnung nach DIN 276
1. Bauabschnitt - Dach über Langhaus
        Seite 1 von 2
KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276
1. Bauabschnitt
Oper Leipzig, Sanierung der Dächer Stand : 03.05.2016
Kosten- Bezeichnung der Kostengruppe Kosten Kosten
gruppe [Netto] [Brutto]
Kostenberechnung nach DIN 276
1. Bauabschnitt - Dach über Langhaus
500 Außenanlagen -  € -  €  
510 Geländeflächen -  € - €  
520
Befestigte Flächen -  € -
€  
530
Baukonstruktion in Außenanlagen -  € -
€  
540
Technische Anlagen in Außenanlagen -  € -
€  
550
Einbauten in Außenanlagen -  € -
€  
590
Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen -  € -
€  
600 Ausstattung und Kunstwerke -  €  -  €  
610 Ausstattung -  € - €  
620
Kunstwerke -  € -
€  
700 Baunebenkosten 246.874,74 €       284.280,94 €       
710 Bauherrenaufgaben 50.000,00 €  50.000,00 €  
711 Projektleitung AGM (netto=brutto) 50.000,00 € 
 50.000,00 € 
 
720 Vorbereitung der Objektplanung -  € -
€  
730
Architekten- und Ingenieurleistungen 179.861,46 €                214.035,14 €                 
731 Gebäude 140.261,46 €  
 166.911,14 € 
 
735 Tragwerksplanung 12.000,00 €  
 14.280,00 € 
 
736 Technische Ausrüstung 27.600,00 € 
 32.844,00 € 
 
740 Gutachten und Beratung 16.456,80 € 
 19.583,59 € 
 
741 Thermische Bauphysik 4.000,00 € 
 4.760,00 € 
 
742 Schallschutz und Raumakustik 4.000,00 € 
 4.760,00 € 
 
747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 5.000,00 € 
 5.950,00 € 
 
749 Gutachten und Beratung, sonstiges 3.456,80 € 
 4.113,59 € 
 
750 Kunst - € -
€  
760
Finanzierung -  € -
€  
770
Allgemeine Baunebenkosten 556,48 € 
 662,21 € 
 
771 Prüfungen, behördl. Genehmigungen 556,48 € 
 662,21 € 
 
790 Sonstige Baunebenkosten -  € -
€  
GESAMTKOSTEN 1.346.677,14 €    1.602.545,80 €     
        Seite 2 von 2
KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276
1. Bauabschnitt
Oper Leipzig, Sanierung der Dächer Stand : 03.05.2016
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig
A NLAGE 01 ZUR ENTWURFSPLANUNG
Oper Leipzig
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
3. Kostenberechnung für 2. Bauabschnitt
Tabellarische Aufstellung nach Kostengruppen DIN 276
Kostenberechnung für 2. Bauabschnitt
nach DIN 276, Ausgabe Juni 1993
Bauvorhaben:  MODERNISIERUNG DER DÄCHER UND DER NORDTERRASSE
Oper Leipzig
Augustusplatz 12
04109 Leipzig
Bauherr: Oper Leipzig
Augustusplatz 12
04109 Leipzig
Planung: Arbeitsgemeinschaft
INP Ingenieure GmbH Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung
Dipl.-Ing. Steffen Vogt Dipl.-Ing. Toralf Schmidt
Schongauerstraße 29-31 Gerichtsweg 28
04328 Leipzig 04103 Leipzig
ZUSAMMENSTELLUNG KOSTEN GEWERKE BAU + HAUSTECHNIK
Kostengruppe Gesamtbetrag netto
[EUR]
Summe 100 Grundstück -  €  
Sum
me 200 Herrichten und Erschließen -  € 
Sum
me 300 Bauwerk-Baukonstruktion 1.412.617,63 € 
Sum
me 400 Bauwerk-Technische Anlagen 153.337,02 € 
Sum
me 500 Außenanlagen -  € 
Sum
me 600 Ausstattung und Kunstwerke -  € 
Sum
me 700 Baunebenkosten (mit KG 711-Projektleitung AGM) 235.456,48 € 
1.801.411,13 € 
1.751.411,13 € 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung
Gerichtsweg 28
04103 Leipzig
Gesamtkosten netto (mit KG 711-Projektleitung AGM)
Gesamtkosten netto (ohne KG 711-Projektleitung AGM)
KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276
2. Bauabschnitt
Oper Leipzig, Sanierung der Dächer Stand : 03.05.2016
Kosten- Bezeichnung der Kostengruppe Kosten Kosten
gruppe [Netto] [Brutto]
100 Grundstück -  € -  €  
110 Grundstückswert -  € - €  
120
Grundstücksnebenkosten -  € -
€  
130
Freimachen -  € -
€  
200 Herrichten und Erschließen -  €  -  €  
210 Herrichten -  € - €  
220
Öffentliche Erschließung -  € -
€  
230
Nichtöffentliche Erschließung -  € -
€  
240
Ausgleichsabgaben -  € -
€  
300 Bauwerk, Baukonstruktionen 1.412.617,63 €    1.681.014,99 €    
310 Baugrube -  € - €  
320
Gründung -  € -
€  
330
Außenwände 31.157,00 € 
 37.076,83 € 
 
335 Außenwandbekleidungen außen 31.157,00 € 
 37.076,83 € 
 
340 Innenwände -  € -
€  
350
Decken - € -
€  
360
Dächer 1.112.817,09 €            1.324.252,34 €            
361 Dachkonstruktionen 513.707,17 € 
 611.311,53 € 
 
362 Dachfenster, Dachöffnungen 3.500,00 € 
 4.165,00 € 
 
363 Dachbeläge 460.071,08 € 
 547.484,59 € 
 
369 Dächer, sonstiges 135.538,84 € 
 161.291,22 € 
 
370 Baukonstruktive Einbauten 10.000,00 €  
 11.900,00 € 
 
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges 10.000,00 € 
 11.900,00 € 
 
380 Grundkonstruktionen -  € -
€  
390
Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 258.643,54 €                307.785,82 €                
391 Baustelleneinrichtung 14.123,48 € 
 16.806,94 € 
 
392 Gerüste 135.244,77 € 
 160.941,28 € 
 
394 Abbruchmaßnahmen 109.275,29 € 
 130.037,60 € 
 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 153.337,02 €       182.471,05 €       
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen -  € - €  
420
Wärmeversorgungsanlagen -  € -
€  
430
Lufttechnische Anlagen 140.305,00 €                166.962,95 €                
431 Lüftungsanlagen 69.455,00 € 
 82.651,45 € 
 
435 Kälteanlagen 70.850,00 € 
 84.311,50 € 
 
440 Starkstromanlagen 11.527,02 € 
 13.717,15 € 
 
444 Niederspannungsinstallationsanlagen 3.248,11 € 
 3.865,25 € 
 
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 6.194,91 € 
 7.371,94 € 
 
449 Starkstromanlagen, sonstiges 2.084,00 € 
 2.479,96 € 
 
450 Fernmelde- u. Informationstechn. Anlagen -  € -
€  
460
Förderanlagen -  € -
€  
470
Nutzungsspezifische Anlagen -  € -
€  
480
Gebäudeautomation -  € -
€  
490
Sonstige Maßnahmen f. technische Anlagen 1.505,00 € 
 1.790,95 € 
 
494 Abbruchmaßnahmen 1.505,00 € 
 1.790,95 € 
 
Kostenberechnung nach DIN 276
2. Bauabschnitt - Dach über 3. OG
        Seite 1 von 2
KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276
2. Bauabschnitt
Oper Leipzig, Sanierung der Dächer Stand : 03.05.2016
Kosten- Bezeichnung der Kostengruppe Kosten Kosten
gruppe [Netto] [Brutto]
Kostenberechnung nach DIN 276
2. Bauabschnitt - Dach über 3. OG
500 Außenanlagen -  € -  €  
510 Geländeflächen -  € - €  
520
Befestigte Flächen -  € -
€  
530
Baukonstruktion in Außenanlagen -  € -
€  
540
Technische Anlagen in Außenanlagen -  € -
€  
550
Einbauten in Außenanlagen -  € -
€  
590
Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen -  € -
€  
600 Ausstattung und Kunstwerke -  €  -  €  
610 Ausstattung -  € - €  
620
Kunstwerke -  € -
€  
700 Baunebenkosten 235.456,48 €       270.693,21 €       
710 Bauherrenaufgaben 50.000,00 €  50.000,00 €  
711 Projektleitung AGM (netto=brutto) 50.000,00 € 
 50.000,00 € 
 
720 Vorbereitung der Objektplanung -  € -
€  
730
Architekten- und Ingenieurleistungen 165.900,00 €                197.421,00 €                 
731 Gebäude 119.000,00 €  
 141.610,00 € 
 
735 Tragwerksplanung 10.000,00 €  
 11.900,00 € 
 
736 Technische Ausrüstung 36.900,00 € 
 43.911,00 € 
 
740 Gutachten und Beratung 19.000,00 € 
 22.610,00 € 
 
741 Thermische Bauphysik 5.000,00 € 
 5.950,00 € 
 
742 Schallschutz und Raumakustik 4.000,00 € 
 4.760,00 € 
 
747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 5.000,00 € 
 5.950,00 € 
 
749 Gutachten und Beratung, sonstiges 5.000,00 € 
 5.950,00 € 
 
750 Kunst - € -
€  
760
Finanzierung -  € -
€  
770
Allgemeine Baunebenkosten 556,48 € 
 662,21 € 
 
771 Prüfungen, behördl. Genehmigungen 556,48 € 
 662,21 € 
 
790 Sonstige Baunebenkosten -  € -
€  
GESAMTKOSTEN 1.801.411,13 €    2.143.679,24 €     
        Seite 2 von 2
KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276
2. Bauabschnitt
Oper Leipzig, Sanierung der Dächer Stand : 03.05.2016
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig
A NLAGE 01 ZUR ENTWURFSPLANUNG
Oper Leipzig
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
4. Kostenberechnung für 3. Bauabschnitt
Tabellarische Aufstellung nach Kostengruppen DIN 276
Kostenberechnung für 3. Bauabschnitt
nach DIN 276, Ausgabe Juni 1993
Bauvorhaben:  MODERNISIERUNG DER DÄCHER UND DER NORDTERRASSE
Oper Leipzig
Augustusplatz 12
04109 Leipzig
Bauherr: Oper Leipzig
Augustusplatz 12
04109 Leipzig
Planung: Arbeitsgemeinschaft
INP Ingenieure GmbH Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung
Dipl.-Ing. Steffen Vogt Dipl.-Ing. Toralf Schmidt
Schongauerstraße 29-31 Gerichtsweg 28
04328 Leipzig 04103 Leipzig
ZUSAMMENSTELLUNG KOSTEN GEWERKE BAU + HAUSTECHNIK
Kostengruppe Gesamtbetrag netto
[EUR]
Summe 100 Grundstück -  €  
Sum
me 200 Herrichten und Erschließen -  € 
Sum
me 300 Bauwerk-Baukonstruktion 1.312.346,76 € 
Sum
me 400 Bauwerk-Technische Anlagen 7.653,21 € 
Sum
me 500 Außenanlagen -  € 
Sum
me 600 Ausstattung und Kunstwerke -  € 
Sum
me 700 Baunebenkosten (mit KG 711-Projektleitung AGM) 185.556,48 € 
1.505.556,45 € 
1.455.556,45 € 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung
Gerichtsweg 28
04103 Leipzig
Gesamtkosten netto (mit KG 711-Projektleitung AGM)
Gesamtkosten netto (ohne KG 711-Projektleitung AGM)
KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276
3. Bauabschnitt
Oper Leipzig, Sanierung der Dächer Stand : 03.05.2016
Kosten- Bezeichnung der Kostengruppe Kosten Kosten
gruppe [Netto] [Brutto]
100 Grundstück -  € -  €  
110 Grundstückswert -  € - €  
120
Grundstücksnebenkosten -  € -
€  
130
Freimachen -  € -
€  
200 Herrichten und Erschließen -  €  -  €  
210 Herrichten -  € - €  
220
Öffentliche Erschließung -  € -
€  
230
Nichtöffentliche Erschließung -  € -
€  
240
Ausgleichsabgaben -  € -
€  
300 Bauwerk, Baukonstruktionen 1.312.346,76 €    1.561.692,64 €    
310 Baugrube -  € - €  
320
Gründung -  € -
€  
330
Außenwände 95.720,00 € 
 113.906,80 €                
335 Außenwandbekleidungen außen 95.720,00 € 
 113.906,80 € 
 
340 Innenwände -  € -
€  
350
Decken 50.000,00 € 
 59.500,00 € 
 
351 Deckenkonstruktionen 50.000,00 € 
 59.500,00 € 
 
360 Dächer 856.092,87 €                1.018.750,51 €            
361 Dachkonstruktionen 331.618,33 € 
 394.625,81 € 
 
363 Dachbeläge 418.022,59 € 
 497.446,88 € 
 
369 Dächer, sonstiges 106.451,95 € 
 126.677,82 € 
 
370 Baukonstruktive Einbauten -  € -
€  
380
Grundkonstruktionen -  € -
€  
390
Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 310.533,89 €                369.535,33 €                
391 Baustelleneinrichtung 14.123,48 € 
 16.806,94 € 
 
392 Gerüste 130.629,41 € 
 155.449,00 € 
 
394 Abbruchmaßnahmen 120.526,74 € 
 143.426,82 € 
 
395 Instandsetzung 45.254,26 € 
 53.852,57 € 
 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 7.653,21 €          9.107,32 €          
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen -  € - €  
420
Wärmeversorgungsanlagen -  € -
€  
430
Lufttechnische Anlagen -  € -
€  
440
Starkstromanlagen 6.736,81 € 
 8.016,80 € 
 
444 Niederspannungsinstallationsanlagen 1.428,61 € 
 1.700,05 € 
 
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 3.653,65 € 
 4.347,84 € 
 
449 Starkstromanlagen, sonstiges 1.654,55 € 
 1.968,91 € 
 
450 Fernmelde- u. Informationstechn. Anlagen -  € -
€  
460
Förderanlagen -  € -
€  
470
Nutzungsspezifische Anlagen -  € -
€  
480
Gebäudeautomation -  € -
€  
490
Sonstige Maßnahmen f. technische Anlagen 916,40 € 
 1.090,52 € 
 
494 Abbruchmaßnahmen 916,40 € 
 1.090,52 € 
 
Kostenberechnung nach DIN 276
3. Bauabschnitt - Nordterrasse
        Seite 1 von 2
KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276
3. Bauabschnitt
Oper Leipzig, Sanierung der Dächer Stand : 03.05.2016
Kosten- Bezeichnung der Kostengruppe Kosten Kosten
gruppe [Netto] [Brutto]
Kostenberechnung nach DIN 276
3. Bauabschnitt - Nordterrasse
500 Außenanlagen -  € -  €  
510 Geländeflächen -  € - €  
520
Befestigte Flächen -  € -
€  
530
Baukonstruktion in Außenanlagen -  € -
€  
540
Technische Anlagen in Außenanlagen -  € -
€  
550
Einbauten in Außenanlagen -  € -
€  
590
Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen -  € -
€  
600 Ausstattung und Kunstwerke -  €  -  €  
610 Ausstattung -  € - €  
620
Kunstwerke -  € -
€  
700 Baunebenkosten 185.556,48 €       211.312,21 €       
710 Bauherrenaufgaben 50.000,00 €  50.000,00 €  
711 Projektleitung AGM (30% von KG 730+740, netto=brutto) 50.000,00 € 
 50.000,00 € 
 
720 Vorbereitung der Objektplanung -  € -
€  
730
Architekten- und Ingenieurleistungen 116.000,00 €                138.040,00 €                 
731 Gebäude 103.000,00 €  
 122.570,00 € 
 
735 Tragwerksplanung 10.000,00 €  
 11.900,00 € 
 
736 Technische Ausrüstung 3.000,00 € 
 3.570,00 € 
 
740 Gutachten und Beratung 19.000,00 € 
 22.610,00 € 
 
741 Thermische Bauphysik 5.000,00 € 
 5.950,00 € 
 
742 Schallschutz und Raumakustik 4.000,00 € 
 4.760,00 € 
 
747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 5.000,00 € 
 5.950,00 € 
 
749 Gutachten und Beratung, sonstiges 5.000,00 € 
 5.950,00 € 
 
750 Kunst - € -
€  
760
Finanzierung -  € -
€  
770
Allgemeine Baunebenkosten 556,48 € 
 662,21 € 
 
771 Prüfungen, behördl. Genehmigungen 556,48 € 
 662,21 € 
 
790 Sonstige Baunebenkosten -  € -
€  
GESAMTKOSTEN 1.505.556,45 €    1.791.612,18 €     
        Seite 2 von 2
KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276
3. Bauabschnitt
Oper Leipzig, Sanierung der Dächer Stand : 03.05.2016
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig
A NLAGE 01 ZUR ENTWURFSPLANUNG
Oper Leipzig
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
5.
Kostenaufstellung Einzelleistungen für 1. Bauabschnitt
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
1. 
 
1.1. 
1.1.1. 
 
 
 
1.2. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.2.4. 
1.2.5. 
1.2.6. 
1.2.7. 
1.2.8. 
1.2.9. 
1.2.10. 
1.2.11. 
1.2.12. 
1.2.13. 
1.2.14. 
1.2.15. 
1.2.16. 
1.2.17. 
1.2.18. 
1.2.19. 
1.2.20. 
1.2.21. 
1.2.22. 
1.2.23. 
 
 
 
1.3. 
1.3.1. 
1.3.1.1. 
1.3.1.2. 
1.3.1.3. 
1.3.1.4. 
1.3.1.5. 
1.3.1.6. 
1.3.1.7. 
1.3.1.8. 
1.3.1.9. 
1.3.1.10. 
1.3.1.11. 
1.3.1.12. 
1.3.1.13. 
1.3.1.14. 
1.3.1.15. 
1.3.1.16. 
1.3.1.17. 
1.3.1.18. 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
BA I 
Vorb
Anbr
 
Sum
Baus
Bauta
behe
Einho
Bean
Verlä
Bewe
Warn
Vorha
Tastl
Vorha
Verke
Vorha
Anfer
Vorha
Bauz
Bauz
Bauto
Vorha
Schlo
Bauz
Bauz
Absc
Umba
 
Sum
Gerü
Aufz
Aufzu
Vorha
Perso
Vorha
Entla
Vorha
Aufzu
Vorha
Perso
Vorha
Entla
Vorha
Aufzu
Vorha
Perso
Vorha
Entla
Vorha
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
Aufste
tungsbeschre
- Dach über L
bereitende Ar
ingen von Vog
me 1.1. 
stelleneinrich
afel
elfsmäßige Lag
olung von beh
ntragung von V
ängerung der b
eissicherung (
nbaken 
alten Warnbak
eiste
alten Tastleist
ehrszeichen 
alten Verkehrs
rtigung Hinwe
alten Hinweiss
zaun, Stahlrah
zaun, Stahlrah
or 
alten Bautor 
oss/Schlüssel
zaun, Stahl (m
zaun,Stahl (mo
chlussreinigun
auarbeiten/ W
me 1.2. 
üstarbeiten (G
ug 
ugsgerüst Ost
alten Aufzugs
onen- und Las
alten Persone
adeplattform O
alten Plattform
ugsgerüst Nor
alten Aufzugs
onen- und Las
alten Persone
adeplattform O
alten Plattform
ugsgerüst Lan
alten Aufzugs
onen- und Las
alten Persone
adeplattform D
alten Plattform
me 1.3.1. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
llung der 
eibung 
Langhaus 
beiten Gerüs
gelschutznetze
Vorber
htung 
gerflächen in B
hördlichen Gen
Veränderunge
behördlichen G
Fotodokumen
ke 
te 
szeichen
isschild für Zu
schild Zufahrt 
men (mobil), h
men (mobil), v
, Zugänge
mobil), h=1,00 m
obil),vorhalten
g Bereiche Ba
Wartungsarbeit
Bauste
Gerüste/Aufzu
tfassade
gerüst Ostfas
stenaufzug Os
en und Lastena
Ostfassade Da
m Ostfassade 
rdterrasse
gerüst Nordte
stenaufzug No
en und Lastena
Ostfassade No
m Nordterrasse
nghaus 
gerüst Langha
stenaufzug La
en und Lastena
Dach Langhaus
m Dach Langh
Aufzug
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
Einzelleis
 
st 
en
reitende Arbe
BE-Einrichtun
nehmigungen
en
Genehmig.
ntation)
ufahrt .
Bauste.
h=2,00 m
vorhalten
m
n
austellen.
ten
elleneinrichtu
ug) 
sade
stfassade
aufzug .
ach 3.OG
ach 3.OG
errasse
ordterrasse
aufzug .
ordterrasse
e
aus
anghaus
aufzug .
s
haus
g
stungen, 1. Ba
 der Nordterras
stungen, 1
Menge M
1,000 p
eiten Gerüst
1,000 S
gen 50,000 m
1,000 S
5,000 S
5,000 S
1,000 S
10,000 S
80,000 S
6,000 S
120,000 S
8,000 S
160,000 S
1,000 S
6,000 S
160,000 m
3.200,000 m
1,000 S
8,000 S
1,000 S
50,000 m
100,000 m
100,000 m
16,000 S
ung
300,000 m
6.000,000 m
1,000 S
20,000 S
1,000 p
20,000 W
50,000 m
1.000,000 m
1,000 S
20,000 S
1,000 p
20,000 W
100,000 m
2.000,000 m
2,000 S
40,000 S
2,000 S
40,000 W
auabschnitt
se 
. Bauabsc
E Einh
sch
Stck
m2
St
St
St
St
St
StWo
St
StWo
St
StWo
St
StWo
m
mWo
St
StWo
St
m
mW
m2
St
m2
m2Wo
St
StWo
sch
Wo
m2
m2Wo
St
StWo
sch
Wo
m2
m2Wo
St
StWo
St
Wo
chnitt 
heitspreis 
in EUR 
 
200,00 
35,40 
159,98 
51,83 
27,47 
80,67 
15,27 
1,96 
34,00 
3,68 
18,36 
0,97 
41,53 
1,53 
7,03 
0,28 
34,94 
3,00 
47,38 
4,50 
0,27 
0,89 
33,80 
8,66 
0,26 
4.320,00 
165,00 
 
12,50 
8,66 
0,26 
2.160,00 
165,00 
 
12,50 
8,66 
0,26 
2.160,00 
165,00 
415,00 
12,50 
Seite
Gesamtbet
in E
500
500
200
1.770
159
259
137
80
152
156
204
441
146
155
41
9
1.124
896
34
24
47
225
27
89
540
6.923
2.598
1.560
4.320
3.300
415
250
433
260
2.160
3.300
415
250
866
520
4.320
6.600
830
500
32.897
 
e 1 von 8 
 
trag 
EUR 
 
0,00 
 
0,00 
0,00 
0,00 
9,98 
9,15 
7,35 
0,67 
2,70 
6,80 
4,00 
1,60 
6,88 
5,20 
1,53 
9,18 
4,80 
6,00 
4,94 
4,00 
7,38 
5,00 
7,00 
9,00 
0,80 
 
3,96 
8,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5,00 
0,00 
3,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5,00 
0,00 
6,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
7,00 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
1.3.2. 
1.3.2.1. 
1.3.2.2. 
1.3.2.3. 
1.3.2.4. 
1.3.2.5. 
1.3.2.6. 
1.3.2.7. 
1.3.2.8. 
1.3.2.9. 
1.3.2.10. 
1.3.2.11. 
1.3.2.12. 
 
 
 
 
 
1.4. 
1.4.1. 
1.4.1.1. 
1.4.1.2. 
1.4.1.3. 
 
 
 
1.4.2. 
1.4.2.1. 
1.4.2.2. 
1.4.2.3. 
1.4.2.4. 
1.4.2.5. 
1.4.2.6. 
1.4.2.7. 
 
 
 
1.4.3. 
1.4.3.1. 
1.4.3.2. 
1.4.3.3. 
1.4.3.4. 
 
 
 
 
 
1.5. 
1.5.1. 
1.5.1.1. 
1.5.1.2. 
1.5.1.3. 
1.5.1.4. 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
Gerü
Fass
Vorha
Dach
Vorha
Schu
Vorha
Zulag
Zulag
Zulag
Trepp
Vorha
Zulag
 
Sum
 
Sum
Schu
Lang
Schu
Schu
Schu
 
Sum
Dac
h
Holzt
Laufs
Vorha
Abstu
Vorha
Schu
Vorha
 
Sum
Nor
d
Schu
Vorha
Abstu
Vorha
 
Sum
 
Sum
Dach
Abbr
Abbr
Abbr
Abba
Abba
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
üste 
adengerüst 
alten Fassade
hfanggerüst am
alten Dachfan
utzmaßnahme
alten Schutzm
ge Lastverteilu
ge Montage au
ge Transport 
penturm 
alten Treppen
ge Transport 
me 1.3.2. 
me 1.3. 
utzmaßnahme
ghaus 
utz der bildkün
utz von Öffnun
utz Öffnung Da
me 1.4.1. 
h 3.OG 
treppe für Dac
stege/ Lagerflä
alten Schutzm
urzgeländer a
alten Absturzg
utzmaßnahme
alten Schutzm
me 1.4.2. 
dterrasse 
utzmaßnahme
alten Schutzm
urzgeländer a
alten Absturzg
me 1.4.3. 
me 1.4. 
hdämmung u
ruchmaßnahm
uch Abdichtun
uch Dämmung
au Unterkonstr
au Unterkonstr
me 1.5.1. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
engerüst
m Fassadenge
ngschutz
n Dach unter 
maßnahmen D
ung 
uf geneigten D
nturm 
Gerüst
Gerüst
en 
stlerischen Ba
gen Lüftungsh
achluke 
Langha
chausstieg auf
ächen 
maßnahmen D
us Holz mit Ha
geländer aus H
n Südseite
maßnahmen S
Dach 3
n Dach 
maßnahmen D
us Holz mit Ha
geländer aus H
Nordte
Schutz
nd Dachverb
men 
ng (Repanol)
g/ Bitumen
ruktion Lüftung
ruktion Dachlu
Abbruc
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
4
erüst
Gerüst
Dach
Dach
te
tarbeiten (Ge
auzier .
hauben
aus
f Dach 3.
Dach 1
andlauf
Holz mit.
Südseite
3.OG
Dach
andlauf
Holz mit.
errasse
zmaßnahmen
blechung 
gshauben
uke
chmaßnahme
stungen, 1. Ba
 der Nordterras
Menge M
2.521,500 m
44.379,000 m
268,000 m
5.360,000 m
588,000 m
4.704,000 m
294,000 lf
294,000 lf
1,000 p
30,000 m
240,000 m
1,000 p
rüste/Aufzug
4,000 S
4,000 S
1,000 S
1,000 S
500,000 m
10.000,000 m
65,000 m
1.300,000 m
50,000 m
1.000,000 m
150,000 m
3.000,000 m
100,000 m
2.000,000 m
n
3.071,000 m
3.071,000 m
14,000 S
1,000 S
en
auabschnitt
se 
E Einh
m2
m2W
m
mW
m2
m2
dm
dm
sch
m
mWo
sch
g)
St
St
St
Stck
m2
m2Wo
m
mWo
m
mWo
m2
m2Wo
m
mWo
m2
m2
St
St
heitspreis 
in EUR 
4,89 
0,20 
3,80 
0,10 
9,44 
0,20 
3,30 
1,16 
 
98,21 
6,05 
 200,00 
100,00 
200,00 
500,00 
32,10 
0,77 
15,70 
0,68 
21,49 
1,53 
38,19 
0,78 
15,70 
0,94 
9,92 
17,27 
500,00 
350,00 
Seite
Gesamtbet
in E
12.330
8.875
1.018
536
5.550
940
970
341
3.500
2.946
1.452
3.666
42.128
75.025
800
400
200
1.400
500
16.050
7.700
1.020
884
1.074
1.530
28.759
5.728
2.340
1.570
1.880
11.518
41.677
30.464
53.036
7.000
350
90.850
 
e 2 von 8 
 
trag 
EUR 
 
0,14 
5,80 
8,40 
6,00 
0,72 
0,80 
0,20 
1,04 
0,00 
6,30 
2,00 
6,66 
 
8,06 
 
5,06 
0,00 
0,00 
0,00 
 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,50 
4,00 
4,50 
0,00 
 
9,00 
8,50 
0,00 
0,00 
0,00 
 
8,50 
 
7,50 
4,32 
6,17 
0,00 
0,00 
 
0,49 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
1.5.2. 
1.5.2.1. 
1.5.2.2. 
1.5.2.3. 
1.5.2.4. 
1.5.2.5. 
1.5.2.6. 
1.5.2.7. 
1.5.2.8. 
1.5.2.9. 
1.5.2.10. 
1.5.2.11. 
1.5.2.12. 
1.5.2.13. 
1.5.2.14. 
1.5.2.15. 
1.5.2.16. 
1.5.2.17. 
 
 
 
1.5.3. 
1.5.3.1. 
1.5.3.2. 
1.5.3.3. 
1.5.3.4. 
1.5.3.5. 
1.5.3.6. 
1.5.3.7. 
1.5.3.8. 
 
 
 
1.5.4. 
1.5.4.1. 
1.5.4.2. 
 
 
 
 
 
1.6. 
1.6.1. 
1.6.2. 
1.6.3. 
1.6.4. 
1.6.5. 
1.6.6. 
1.6.7. 
1.6.8. 
 
 
 
1.7. 
1.7.1. 
 
 
 
1.8. 
1.8.1. 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
Dach
Insta
Unte
Vora
Bitum
Schu
Wärm
Keilb
Dehn
Vertik
Wärm
Befes
Zusä
Abdic
Zulag
Klem
Zulag
Flüss
 
Sum
Verb
Werk
Struk
Leiste
Zulag
Zulag
Zulag
Firstv
Zulag
 
Sum
Sond
Siche
Dach
 
Sum
 
Sum
Dach
Demo
Rinne
Dach
Kaste
Einlä
Demo
Gesim
Flüss
 
Sum
Natu
Natu
 
Sum
Schlo
Laufs
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
hdämmung/ D
ndsetzung Un
rgrundvorbeha
nstrich 
menbahn als B
ubsicherung (K
medämmplatte
bohle - Randab
nungsfugen Dä
kale Wärmedä
medämmung K
stigungsplatte
ätzlich Windso
chtung Polyme
ge DO-Bahn 
mmschiene (Lin
ge Eindichten 
sigkunststoff 
me 1.5.2. 
blechung (Ste
kplanung Verle
kturierte Trenn
endeckung - T
ge Wandansch
ge Durchdring
ge Ausbildung
verblechung 
ge Ausbildung
me 1.5.3. 
derbauteile 
erheitseinricht
hluke 280 x 28
me 1.5.4. 
me 1.5. 
hklempnerarb
ontage Dachr
enhalter 
hrinne
en 
äufe 
ontage Gesim
msverblechun
sigkunststoff 
me 1.6. 
rsteinarbeite
rsteinarbeiten
me 1.7. 
osserarbeiten
steg einschließ
me 1.8. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
Dachdichtung
ntergrund
andlung - Rein
Bauzeitabdicht
Krallenplatte)
en, d=12 cm
bschluss
ämmstoff
ämmplatten an
Kehlleiste (Ra
e Metalldeckun
gsicherung Ra
erbahn 
nienbefestigun
von Fallrohre
Dachdä
ehpfalzdach)
egeraster und 
nlage 
Titanzink
hlüsse senkre
ungen 
g Traufe 
g Attika 
Verblec
ungen (Sekur
80 cm, Ausstie
Sonde
Dachdä
beiten (Dachr
inne einschl. K
msverblechung
ng 
Dachkl
en 
 
Naturs
n 
ßlich Unterkon
Schlos
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
g 
nigung
tung
n aufgehen.
andanschlüsse
ng (Kral.
andbereiche
ng) verti.
n/ Stan.
ämmung/ Da
 Winsogsi.
echte Baute.
chung (Stehp
ranten),.
eg 165x11.
rbauteile
ämmung und
rinne) 
Kasten/ .
g/  Vorberei.
lempnerarbe
steinarbeiten
nstrukt.
sserarbeiten
stungen, 1. Ba
 der Nordterras
Menge M
1,000 p
3.071,000 m
3.071,000 m
3.071,000 m
3.071,000 S
3.071,000 m
180,000 m
86,000 m
128,000 m
e) 128,000 m
6.142,000 m
614,200 S
3.071,000 m
128,000 m
128,000 m
4,000 S
5,000 m
chdichtung
1,000 p
3.071,000 m
3.071,000 m
128,000 m
1,000 p
360,000 m
91,000 m
90,000 m
pfalzdach)
120,000 m
1,000 S
d Dachverble
94,500 m
364,000 S
182,000 m
182,000 m
12,000 S
182,000 m
182,000 m
10,000 m
iten (Dachrin
128,000 m
218,000 m
auabschnitt
se 
E Einh
sch
m2
m2
m2
St
m2
m
m
m2
m
m2
St
m2
m2
m
St
m2
sch
m2
m2
m
sch
m
m
m
m
St
chung
m
St
m
m
St
m
m
m2
ne)
m
m
heitspreis 
in EUR 
 
1,27 
1,79 
9,50 
8,32 
66,56 
24,37 
12,75 
27,63 
3,66 
7,56 
7,56 
14,45 
10,16 
5,89 
35,28 
61,20 
 
3,41 
110,22 
22,95 
 
6,75 
33,38 
25,75 
167,00 
3.500,00 
10,27 
2,16 
49,37 
23,59 
45,00 
7,02 
93,90 
46,20 
58,00 
110,09 
Seite
Gesamtbet
in E
10.000
3.900
5.497
29.174
25.550
204.405
4.386
1.096
3.536
468
46.433
4.643
44.375
1.300
753
141
306
385.970
1.000
10.472
338.485
2.937
2.500
2.430
3.037
2.317
363.180
20.040
3.500
23.540
863.541
970
786
8.985
4.293
540
1.277
17.089
462
34.404
7.424
7.424
23.999
23.999
 
e 3 von 8 
 
trag 
EUR 
 
0,00 
0,17 
7,09 
4,50 
0,72 
5,76 
6,60 
6,50 
6,64 
8,48 
3,52 
3,35 
5,95 
0,48 
3,92 
1,12 
6,00 
 
0,80 
0,00 
2,11 
5,62 
7,60 
0,00 
0,00 
7,58 
7,50 
 
0,41 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
1,70 
0,52 
6,24 
5,34 
3,38 
0,00 
7,64 
9,80 
2,00 
 
4,92 
4,00 
 
4,00 
9,62 
 
9,62 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
1.9. 
1.9.1. 
1.9.1.1. 
1.9.1.1.1.
1.9.1.1.2.
1.9.1.1.3.
1.9.1.1.4.
1.9.1.1.5.
1.9.1.1.6.
1.9.1.1.7.
1.9.1.1.8.
1.9.1.1.9.
1.9.1.1.10
1.9.1.1.11
1.9.1.1.12
1.9.1.1.13
1.9.1.1.14
1.9.1.1.15
1.9.1.1.16
1.9.1.1.17
1.9.1.1.18
1.9.1.1.19
1.9.1.1.20
1.9.1.1.21
1.9.1.1.22
1.9.1.1.23
1.9.1.1.24
1.9.1.1.25
1.9.1.1.26
1.9.1.1.27
1.9.1.1.28
1.9.1.1.29
1.9.1.1.30
1.9.1.1.31
1.9.1.1.32
1.9.1.1.33
 
 
 
 
1.9.1.2. 
1.9.1.2.1.
1.9.1.2.2.
1.9.1.2.3.
1.9.1.2.4.
1.9.1.2.5.
1.9.1.2.6.
1.9.1.2.7.
1.9.1.2.8.
1.9.1.2.9.
1.9.1.2.10
1.9.1.2.11
1.9.1.2.12
1.9.1.2.13
1.9.1.2.14
1.9.1.2.15
1.9.1.2.16
1.9.1.2.17
1.9.1.2.18
1.9.1.2.19
1.9.1.2.20
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
Stark
KG 4
KG 4
. Sich e
. Einb a
. Einb a
. Leitu
. Fehl e
. Fehl e
. Fehl e
. Übe r
. Elek t
0. Elek t
1. Elek t
2. Sch a
3. Elek t
4. Elek t
5. Elek t
6. Elek t
7. Elek t
8. Elek t
9. Kab e
0. Kab e
1. Kab e
2. Kab e
3. Kab e
4. Auß e
5. Auß e
6. Schl ü
7. Sch u
8. Sch u
9. CEE -
0. CEE -
1. Ger ä
2. Abz w
3. Abz w
 
Sum
KG 4
. Fan g
. Ablt g
. Dac h
. Dac h
. Roh r
. Roh r
. Fan g
. Fan g
. Fan g
0. Ans c
1. Ans c
2. Ans c
3. Ans c
4. Ablt g
5. Ablt g
6. Ablt g
7. Leitu
8. Leitu
9. Fan g
0. Tren n
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
kstromanlage
440 - Blitzsch
444    NS-In s
erungssockel 
ausicherungss
ausicherungss
ngsschutzsch
erstromschutz
erstromschutz
erstromschutz
rspannungssch
troinstallations
troinstallations
troinstallations
allbarriere Leitu
troinstallations
troinstallations
troinstallations
troinstallations
troinstallations
troinstallations
el NYY-J 3x2,5
el NYY-J 5x2,5
el NYY-J 7x1,5
el NYY-J 5x4R
el NYY-J 5x6R
enkabel symm
enkabel symm
üsselschalter 2
utzkontaktstec
utzkontaktstec
-Steckdose 5-
-Steckdose 5-
äteanschlussdo
weigkasten ha
weigkasten ha
me 1.9.1.1. 
446    Blitzs c
gltg Rd8-Al Att
g isoliert Rd8-A
hleitungshalter
hdurchführung
rfangstange Al
rfangstange Al
gstange Al Rd1
gstange Al Rd1
gspitze Rd8-Al
chluss- Verbind
chluss- Verbind
chluss- Verbind
chluss- Verbind
g Stahl niro Rd
g Rd8-Al Wand
g Rd8-Al Wand
ngshalter Stah
ngshalter ang
gleitung oder A
nstück Kl.N St
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
en 
utzanlage La
stallationsan
Gr.D02 400VA
sockel Gr.D02
sockel Gr.D02
halter 230/400V
zschalter Über
zschalter Über
zschalter A 40A
hutzgerät Typ
skanal Leitung
skanal Leitung
skanal Leitung
ungsführung H
srohr halogenf
srohr halogenf
srohr halogenf
srohr Stahl ver
srohr Stahl ver
srohr Stahl ver
5RE vorh.Kab
5RE vorh.Kab
5RE vorh.Kab
RE vorh.Kabelr
RE vorh.Kabelr
metrisch A-2Y(L
metrisch A-2Y(L
2-polig Aus/W
kdose 250V 1
kdose 250V 1
-polig 230/400
-polig 230/400
ose AP-Ausfü
logenfr.Kunsts
logenfr.Kunsts
KG 444
chutz- und Er
tiken Flachdac
Al L 
r Kunststoff Ru
 Kunststoff Du
l Rd16/Rd10-2
l Rd16/Rd10-1
16/Rd10-1500
16-1000mm A
 Attiken Flach
dungsltg Rd8-
dungsltg Rd8-
dungsltg Rd8-
dungsltg Rd8-
d10 Wand
d 
d 
hl niro Rundle
eformter Dübe
Ableitung im B
tahl Rd8-10/R
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
anghaus 
lagen 
AC 3-polig.
2 400VAC/2.
2 400VAC/2.
VAC Auss.
rstromsch.
rstromsch.
A Fehler.
p 1/2 Reihe.
gsführ.
gsführ.
gsführ.
H/B 60/.
fr.Kun.
fr.Kun.
fr.Kun.
rz AD.
rz AD.
rz AD.
elrinne/Ka.
elrinne/Ka.
elrinne/Ka.
rinne/Kanal
rinne/Kanal
L)2Y 2x2x0.
L)2Y 4x2x0.
Wechsel .
6A AP IP44
6A AP IP44
0VAC 16A .
0VAC 32A .
ührung IP2X.
stoff 80/.
stoff 100.
4    N S - I n s ta
rdungsanlage
ch
undleiter
urchm. 8mm
2000mm Fla.
1500mm Fla.
0mm Aufbaute
Aufbauten
hdach
-Al haust.
-Al Halte.
-Al Halte.
-Al Halte.
eiter
el Rundl.
Bestand .
Rd8-10
stungen, 1. Ba
 der Nordterras
Menge M
1,000 S
1,000 S
1,000 S
2,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
5,000 m
5,000 m
5,000 m
5,000 S
40,000 m
60,000 m
20,000 m
5,000 m
10,000 m
5,000 m
20,000 m
20,000 m
5,000 m
20,000 m
10,000 m
30,000 m
20,000 m
1,000 S
2,000 S
2,000 S
1,000 S
1,000 S
5,000 S
2,000 S
2,000 S
allationsanlag
en 
100,000 m
300,000 m
100,000 S
10,000 S
5,000 S
2,000 S
en 2,000 S
2,000 S
10,000 m
10,000 m
5,000 m
5,000 m
2,000 m
5,000 m
10,000 m
20,000 m
10,000 S
10,000 S
50,000 m
10,000 S
auabschnitt
se 
E Einh
St
St
St
St
St
St
St
St
m
m
m
St
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
St
St
St
St
St
St
St
St
gen
m
m
St
St
St
St
St
St
m
m
m
m
m
m
m
m
St
St
m
St
heitspreis 
in EUR 
28,00 
30,00 
34,00 
24,00 
60,81 
76,04 
38,26 
170,00 
11,35 
14,20 
29,40 
19,00 
8,21 
9,68 
14,04 
9,25 
10,75 
12,95 
2,10 
2,50 
4,15 
4,25 
5,50 
1,60 
1,65 
65,50 
15,10 
35,00 
22,00 
32,00 
13,50 
16,50 
23,00 
4,35 
6,25 
4,75 
30,00 
32,00 
24,00 
22,00 
18,00 
18,00 
3,75 
7,20 
7,20 
22,00 
12,60 
4,30 
5,50 
3,90 
3,55 
1,15 
6,50 
Seite
Gesamtbet
in E
28
30
34
48
60
76
38
170
56
71
147
95
328
580
280
46
107
64
42
50
20
85
55
48
33
65
30
70
22
32
67
33
46
2.963
435
1.875
475
300
160
48
44
36
180
37
36
36
44
63
43
110
39
35
57
65
 
e 4 von 8 
 
trag 
EUR 
 
8,00 
0,00 
4,00 
8,00 
0,81 
6,04 
8,26 
0,00 
6,75 
1,00 
7,00 
5,00 
8,40 
0,80 
0,80 
6,25 
7,50 
4,75 
2,00 
0,00 
0,75 
5,00 
5,00 
8,00 
3,00 
5,50 
0,20 
0,00 
2,00 
2,00 
7,50 
3,00 
6,00 
 
3,31 
5,00 
5,00 
5,00 
0,00 
0,00 
8,00 
4,00 
6,00 
0,00 
7,50 
6,00 
6,00 
4,00 
3,00 
3,00 
0,00 
9,00 
5,50 
7,50 
5,00 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
 
1.9.1.2.21
1.9.1.2.22
1.9.1.2.23
1.9.1.2.24
1.9.1.2.25
1.9.1.2.26
1.9.1.2.27
1.9.1.2.28
1.9.1.2.29
1.9.1.2.30
1.9.1.2.31
1.9.1.2.32
1.9.1.2.33
1.9.1.2.34
1.9.1.2.35
1.9.1.2.36
1.9.1.2.37
1.9.1.2.38
 
 
 
1.9.1.3. 
1.9.1.3.1.
1.9.1.3.2.
1.9.1.3.3.
1.9.1.3.4.
1.9.1.3.5.
1.9.1.3.6.
1.9.1.3.7.
1.9.1.3.8.
1.9.1.3.9.
1.9.1.3.10
1.9.1.3.11
1.9.1.3.12
1.9.1.3.13
1.9.1.3.14
1.9.1.3.15
1.9.1.3.16
 
 
 
1.9.1.4. 
1.9.1.4.1.
1.9.1.4.2.
1.9.1.4.3.
1.9.1.4.4.
1.9.1.4.5.
1.9.1.4.6.
1.9.1.4.7.
1.9.1.4.8.
1.9.1.4.9.
1.9.1.4.10
1.9.1.4.11
1.9.1.4.12
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
1. Kle m
2. Kle m
3. Verb
4. Verb
5. Verb
6. Verb
7. Kle m
8. Kle m
9. Verb
0. Verb
1. Verb
2. Verb
3. Roh r
4. Win k
5. Num
6. Korr o
7. Mes s
8. Fun d
 
Sum
KG 4
. Frei s
. Frei s
. Ans c
. Ans c
. War m
. War m
. Leitu
. Dec k
. Wan d
0. Sch a
1. Bran d
2. Abn a
3. Erst e
4. Fach
5. Mon t
6. Helf e
 
Sum
KG 4
. Verb
. Fan g
. Dac h
. Ablt g
. Fan g
. Elek t
. Insta
. Insta
. Kab e
0. Kab e
1. Kab e
2. Kab e
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
mme Kl.N Blech
mme Kl.N Klam
inder Kl.N Län
inder Kl.N Par
inder Kl.N Kre
inder Kl.N T-V
mme Kl.N Blech
mme Kl.N Klam
inder Kl.N Län
inder Kl.N Par
inder Kl.N Kre
inder Kl.N T-V
rschelle Kl.N S
kellaschen an 
mernschild 
osionsschutz 
sen und Prüfe
damenterderko
me 1.9.1.2. 
449    Stark s
schaltung von 
schaltung von 
chließen von K
chließen von K
mschrumpf-Ve
mschrumpf-Ve
ngsführungsk
kendurchbruch
ddurchbruch B
allschutzmaßn
dschottungen 
ahme Sachkun
ellung Dokume
vorarbeiter/-in
teur/-in Stunde
er/-in Stundenl
me 1.9.1.3. 
494    Demo
indungsstelle 
gltg demont. in
hltg-Halter dem
g demont. in B
gstange demon
troinstallations
llationskanal b
llationskanal b
el/Ltg bis 5x2,5
el/Ltg bis5x6m
el/Ltg bis 5x16
el/Ltg bis 5x25
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
h Stahl verz R
mmer Stahl ver
ngsverbindung
rallelverbindun
euzverbindung
Verbindung Sta
h Stahl niro R
mmer Stahl niro
ngsverbindung
rallelverbindun
euzverbindung
Verbindung Sta
Stahl niro NW 
Geländer ans
n 
ontrollmessun
KG 446
stromanlagen
Bestandstrom
Bestandstrom
Kabeln/ Leitung
Kabeln/ Leitung
erbindungsmuf
erbindungsmuf
kanal 90/210  
h Beton D 20-2
Beton D 25-36
ahme aufnehm
aufnehmen u
ndiger ESM
entation / Revi
n Stundenlohn
enlohnarbeiten
lohnarbeiten s
KG 449
ntagearbeite
Fangltg./Abltg
n Behälter lade
mont. in Behäl
ehälter laden
nt. in Behälter
srohr demont. 
bis 60x60mm 
bis 60x230mm
5mm2 demont
m2 demont. in
6mm2 demont
5mm2 demont
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
Rd8-10
rz Rd8-10
g Stahl .
ng Stah.
g Stahl .
ahl verz
Rd8
o Rd8-10
g Stahl .
ng Stah.
g Stahl .
ahl niro
100-150.
chweißen
g
6    B l i t z s ch
n, Sonstiges
mkreisen .
mkreisen .
gen bis .
gen bis .
ffe bis 5x6mm
ffe bis 5x25.
öffnen .
25cm bohre.
6cm bohren .
men und ver.
und verschl.
isionsun.
narbeite.
n sämtli.
sämtlic.
9    S t a r k s tr
n 
g. demo.
en
lter laden
r laden
in .
demont.
m demont.
t. in Behä.
n Behälte.
. in Behäl.
. in Behäl.
stungen, 1. Ba
 der Nordterras
Menge M
40,000 S
40,000 S
10,000 S
10,000 S
20,000 S
20,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
10,000 S
10,000 S
10,000 S
5,000 S
1,000 S
1,000 p
hutz- und Erd
5,000 S
5,000 S
5,000 S
10,000 S
m² 2,000 S
2,000 S
20,000 m
5,000 S
5,000 S
5,000 S
2,000 S
1,000 S
1,000 p
2,000 h
5,000 h
5,000 h
romanlagen, S
60,000 S
480,000 m
500,000 S
20,000 m
5,000 S
40,000 m
50,000 m
20,000 m
50,000 m
50,000 m
20,000 m
20,000 m
auabschnitt
se 
E Einh
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
sch
ungsanlagen
St
St
St
St
St
St
m
St
St
St
St
St
sch
Sonstiges
St
m
St
m
St
m
m
m
m
m
m
m
heitspreis 
in EUR 
3,60 
4,60 
3,40 
2,70 
2,70 
2,70 
4,89 
5,85 
3,96 
3,96 
3,96 
3,96 
8,50 
28,00 
3,75 
6,20 
285,00 
 
n 
9,10 
9,10 
16,00 
11,00 
29,00 
42,50 
5,10 
18,00 
15,00 
8,75 
54,50 
250,00 
 
39,00 
36,50 
29,00 
1,90 
2,10 
0,60 
1,90 
6,70 
1,75 
2,15 
2,55 
0,90 
1,00 
1,25 
1,30 
Seite
Gesamtbet
in E
144
184
34
27
54
54
9
11
7
7
7
7
85
280
37
31
285
165
5.553
45
45
80
110
58
85
102
90
75
43
109
250
425
78
182
145
1.924
114
1.008
300
38
33
70
107
51
45
50
25
26
 
e 5 von 8 
 
trag 
EUR 
 
4,00 
4,00 
4,00 
7,00 
4,00 
4,00 
9,78 
1,70 
7,92 
7,92 
7,92 
7,92 
5,00 
0,00 
7,50 
1,00 
5,00 
5,00 
 
3,16 
5,50 
5,50 
0,00 
0,00 
8,00 
5,00 
2,00 
0,00 
5,00 
3,75 
9,00 
0,00 
5,00 
8,00 
2,50 
5,00 
 
4,25 
4,00 
8,00 
0,00 
8,00 
3,50 
0,00 
7,50 
1,00 
5,00 
0,00 
5,00 
6,00 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
1.9.1.4.13
1.9.1.4.14
1.9.1.4.15
1.9.1.4.16
1.9.1.4.17
 
 
 
 
 
 
 
1.10. 
1.10.1. 
1.10.1.1. 
1.10.1.1.1
1.10.1.1.2
1.10.1.1.3
1.10.1.1.4
 
 
 
1.10.1.2. 
1.10.1.2.1
1.10.1.2.2
1.10.1.2.3
1.10.1.2.4
1.10.1.2.5
1.10.1.2.6
 
 
  
1.10.1.3. 
1.10.1.3.1
 
 
 
1.10.1.4. 
1.10.1.4.
1
1.10.1.4.2
 
 
 
 
 
1.10.2. 
1.10.2.1. 
1.10.2.1.1
 
 
 
1.10.2.2. 
1.10.2.2.1
1.10.2.2.2
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
3. AP-I n
4. AP-I n
5. AP-I n
6. AP-I n
7. Abkl e
 
Sum
 
Sum
 
Sum
Luftt
Sanit
Duns
1. Dun s
2. Dun s
3. Verb
4. Durc
 
Sum
Dach
1. Hau b
2. Hau b
3. Hau b
4. Entl ü
5. Hau b
6. Hau b
 
Sum
Abde
1. Abd e
 
Sum
Rege
1. auss t
2. Roh r
 
Sum
 
Sum
Sanit
Rege
1. SML -
 
Sum
Duns
1. Dun s
2. Dun s
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
nstallationsger
nstallationsger
nstallationsger
nstallationsger
emmen von M
me 1.9.1.4. 
me 1.9.1. 
me 1.9. 
technische A
tär- und Lüftu
strohre über 
strohr ausbaue
strohreinfassu
indungsstück 
hführung ausb
me 1.10.1.1. 
hhauben Lüft
be L-LH-01, 12
be L-LH-03, 12
be L-LH-03, 29
üftungsrohr L-L
be L-LH-10, 11
be L-LH-13, 11
me 1.10.1.2. 
eckungsschu
eckungsschutz
me 1.10.1.3. 
enfalleitungen
temmen alter 
r, Guss, ausba
me 1.10.1.4. 
me 1.10.1. 
tär- und Lüftu
enfalleitungen
-Leitungsstück
me 1.10.2.1. 
strohre über 
strohreinfassu
strohranschlus
me 1.10.2.2. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
rät demont. in
rät demont. in
rät demont. in
rät demont. in
Maschinen, bis 
KG 494
KG 440
Starkst
nlagen 
ungsarbeiten
Dach, Abbruc
en 
ng ausbauen
ausbauen
bauen, 30 cm,
Dunstr
tung, Abbruch
20 x 120 cm, D
20 x 120 cm, D
90 x 290 cm, D
LH-08, d=33 c
16 x 116 cm, D
16 x 116 cm, D
Dachha
utz und Tagw
z und Tagwas
Abdec
n durch Beto
Regenfalleitun
auen, DN 125-
Regenf
Sanitär
ungsarbeiten
n durch Beto
k liefern und e
Regenf
Dach, neu 
ng, Blechdac
h
ss, TGFV d=80
Dunstr
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
n Behäl.
n Behäl.
n Behäl.
n Behäl.
 10 kW
4    D e m o nt
0 - Blitzschut
tromanlagen
n, Abbruch 
ch 
, DN 125-200
rohre über Da
h 
Dach Lang.
Dach Lang.
Dach Lang.
cm, Dach.
Dach Lang.
Dach Lang.
auben Lüftun
wasserdichtun
serdichtung.
kungsschutz
ondecke, Abb
ngen durch D
-200
falleitungen d
r- und Lüftun
n, neu 
ondecke, neu
einbeton.
falleitungen d
h, Ti-Zin.
0 mm, Lindab
rohre über Da
stungen, 1. Ba
 der Nordterras
Menge M
5,000 S
5,000 S
2,000 S
2,000 S
10,000 S
tagearbeiten
tzanlage Lang
12,000 S
12,000 S
12,000 S
12,000 S
ach, Abbruch
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
ng, Abbruch
ng 
5,000 S
z und Tagwas
bruch 
ach 22,000 S
22,000 m
durch Betond
ngsarbeiten, A
22,000 S
durch Betond
9,000 S
 9,000 S
ach, neu
auabschnitt
se 
E Einh
St
St
St
St
St
ghaus
Stck
Stck
Stck
Stck
h
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
sserdichtung 
Stck
m
decke, .
Abbruch
Stck
decke, neu 
Stck
Stck
heitspreis 
in EUR 
2,15 
2,55 
2,50 
5,50 
5,50 
41,00 
38,20 
4,40 
18,10 
250,00 
250,00 
450,00 
50,00 
250,00 
250,00 
235,00 
37,00 
22,90 
54,30 
64,90 
167,00 
Seite
Gesamtbet
in E
10
12
5
11
55
1.962
12.403
12.403
492
458
52
217
1.220
250
250
450
50
250
250
1.500
1.175
1.175
814
503
1.317
5.213
1.194
1.194
584
1.503
2.087
 
e 6 von 8 
 
trag 
EUR 
 
0,75 
2,75 
5,00 
1,00 
5,00 
 
2,50 
 
3,22 
 
3,22 
2,00 
8,40 
2,80 
7,20 
 
0,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
0,00 
5,00 
 
5,00 
4,00 
3,80 
 
7,80 
 
3,20 
4,60 
 
4,60 
4,10 
3,00 
 
7,10 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
1.10.2.3. 
1.10.2.3.1
1.10.2.3.2
1.10.2.3.3
1.10.2.3.4
1.10.2.3.5
1.10.2.3.6
1.10.2.3.7
 
 
 
1.10.2.4. 
1.10.2.4.
1
1.10.2.4.2
1.10.2.4.3
1.10.2.4.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11. 
1.11.1. 
1.11.2. 
1.11.3. 
1.11.4. 
1.11.5. 
1.11.6. 
 
1.11.7. 
 
1.11.8. 
 
1.11.9. 
 
1.11.10. 
1.11.11. 
1.11.12. 
1.11.13. 
1.11.14. 
1.11.15. 
 
 
  
 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
Dach
1. Hau b
2. Hau b
3. Hau b
4. Entl ü
5. Hau b
6. Hau b
7. Kran
 
Sum
Baul
1. Beto n
2. Beto n
3. Sch a
4. Bew e
 
Sum
 
Sum
 
Sum
Baun
Proje
Gebä
Gebä
Tragw
Tragw
Planu
Anlag
Planu
Anlag
Planu
Anlag
Planu
Anlag
Therm
Therm
Scha
Siche
Guta
Guta
 
Sum
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
hhauben Lüft
be L-LH-01, 12
be L-LH-03, 12
be L-LH-03, 29
üftungsrohr L-L
be L-LH-10, 11
be L-LH-13, 11
kosten 
me 1.10.2.3. 
eistungen 
nkranz für Lüf
nstahl B 500 A
alung Deckenr
ehrungsverank
me 1.10.2.4. 
me 1.10.2. 
me 1.10. 
nebenkosten 
ektleitung AGM
äudeplanung, 
äudeplanung, 
werksplanung
werksplanung
ung der techn
gengruppe 3, 
ung der techn
gengruppe 3, 
ung der techn
gengruppe 4, 
ung der techn
gengruppe 4, 
mische Bauph
mische Bauph
allschutz und R
erheits- und G
chten und Ber
chten und Ber
me 1.11. 
me 1. 
 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
tung, neu 
20 x 120 cm, D
20 x 120 cm, D
90 x 290 cm, D
LH-08, d=33 c
16 x 116 cm, D
16 x 116 cm, D
Dachha
ftungshauben,
A, bis 10 mm
randaufkantun
kerung, D=12 
Bauleis
Sanitär
Lufttec
M (netto = Bru
LP 3, BA 1-3
LP 4-8 
, LP 3 
, LP 4+5
ischen Ausrüs
LP 3, BA 1-3 
ischen Ausrüs
LP 5-8, BA 1-
ischen Ausrüs
LP 3, BA 1-3 
ischen Ausrüs
LP 5-8, BA 1-
hysik, LP 3
hysik, LP 5
Raumakustik
Gesundheitssc
ratung, Bauwe
ratung, Dachö
Baune
BA I - D
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
Dach Lang.
Dach Lang.
Dach Lang.
cm, Dach.
Dach Lang.
Dach Lang.
auben Lüftun
, b=20 .
ng, glatt
 mm
stungen
r- und Lüftun
chnische Anla
tto)
stung,  
(Lüftung)
stung,  
-3 (Lüftung)
stung,  
(Starkstrom)
stung,  
-3 (Starkstrom
chutz
erksdiagnostik
öffnungen
benkosten
Dach über La
stungen, 1. Ba
 der Nordterras
Menge M
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 p
ng, neu
45,000 m
150,000 k g
90,000 lf
120,000 S
ngsarbeiten, n
agen
1,000 p
1,000 p
1,000 p
1,000 p
1,000 p
1,000 p
1,000 p
1,000 p
m) 1,000 p
1,000 p
1,000 p
1,000 p
1,000 p
k 1,000 p
1,000 p
anghaus
auabschnitt
se 
E Einh
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
sch
m
g
m
Stck
neu
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
heitspreis 
in EUR 
2.600,00 
2.600,00 
8.500,00 
320,00 
2.600,00 
2.600,00 
 
19,50 
1,45 
26,50 
12,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite
Gesamtbet
in E
2.600
2.600
8.500
320
2.600
2.600
1.800
21.020
877
217
2.385
1.464
4.944
29.245
34.458
50.000
54.063
86.198
6.000
6.000
8.800
12.000
2.400
4.400
2.000
2.000
4.000
5.000
2.000
1.456
246.318
1.346.677
 
e 7 von 8 
 
trag 
EUR 
 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
0,00 
7,50 
7,50 
5,00 
4,00 
 
4,00 
 
5,70 
 
8,90 
0,00 
3,36 
8,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6,80 
 
8,26 
 
7,14 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
Ordnung
 
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 
1.10. 
1.11. 
 
 
 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
gszahl Kur z
BA I 
Vorbe
Baus
Gerü
Schu
Dach
Dach
Natu
Schl
o
Stark
Luftte
Baun
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
ztext
- Dach über L
ereitende Arb
stelleneinrichtu
starbeiten (Ge
utzmaßnahme
hdämmung un
hklempnerarbe
rsteinarbeiten
osserarbeiten 
kstromanlagen
echnische Anl
nebenkosten 
me 1. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
Z
Langhaus 
eiten Gerüst
ung 
erüste/Aufzug
n 
d Dachverblec
eiten (Dachrin
 
n 
agen 
BA I - D
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
Zusammen
g)
chung
ne)
Dach über La
stungen, 1. Ba
 der Nordterras
nstellung
anghaus (nett
auabschnitt
se 
to)
Seite
Betrag in E
500
6.923
75.025
41.677
863.541
34.404
7.424
23.999
12.403
34.458
246.318
 1.346.67 7
 
e 8 von 8 
 
EUR 
 
0,00 
3,96 
5,06 
7,50 
1,70 
4,92 
4,00 
9,62 
3,22 
8,90 
8,26 
 
7,14 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig
ANLAGE 01 ZUR ENTWURFSPLANUNG
Oper Leipzig
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
6. Kostenaufstellung Einzelleistungen für 2. Bauabschnitt
Hinweis : Kein Preisindexsteigerung für den Bauabschnitt eingeflossen, 
Diese werden nur in der Tabellarischen Aufstellung nach DIN 276 (Punkt 1) erfasst. 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
2. 
 
2.1. 
2.1.1. 
 
 
 
2.2. 
2.2.1. 
2.2.2. 
2.2.3. 
2.2.4. 
2.2.5. 
2.2.6. 
2.2.7. 
2.2.8. 
2.2.9. 
2.2.10. 
2.2.11. 
2.2.12. 
2.2.13. 
2.2.14. 
2.2.15. 
2.2.16. 
2.2.17. 
2.2.18. 
2.2.19. 
2.2.20. 
2.2.21. 
2.2.22. 
2.2.23. 
2.2.24. 
 
 
 
2.3. 
2.3.1. 
2.3.1.1. 
2.3.1.2. 
2.3.1.3. 
2.3.1.4. 
2.3.1.5. 
2.3.1.6. 
2.3.1.7. 
2.3.1.8. 
2.3.1.9. 
2.3.1.10. 
2.3.1.11. 
2.3.1.12. 
2.3.1.13. 
2.3.1.14. 
2.3.1.15. 
2.3.1.16. 
2.3.1.17. 
2.3.1.18. 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
BA II
Vorb
Anbr
 
Sum
Baus
Bauta
Baus
behe
Einho
Bean
Verlä
Bewe
Warn
Vorha
Tastl
Vorha
Verke
Vorha
Anfer
Vorha
Bauz
Bauz
Bauto
Vorha
Schlo
Bauz
Bauz
Absc
Umba
 
Sum
Gerü
Aufz
Aufzu
Vorha
Perso
Vorha
Entla
Vorha
Aufzu
Vorha
Perso
Vorha
Entla
Vorha
Aufzu
Vorha
Perso
Vorha
Entla
Vorha
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
Aufste
tungsbeschre
I - Dach über 
bereitende Ar
ingen von Vog
me 2.1. 
stelleneinrich
afel komplett, 
stromanschlus
elfsmäßige Lag
olung von beh
ntragung von V
ängerung der b
eissicherung (
nbaken 
alten Warnbak
eiste
alten Tastleist
ehrszeichen 
alten Verkehrs
rtigung Hinwe
alten Hinweiss
zaun, Stahlrah
zaun, Stahlrah
or 
alten Bautor 
oss/Schlüssel
zaun, Stahl (m
zaun,Stahl (mo
chlussreinigun
auarbeiten/ W
me 2.2. 
üstarbeiten (G
ug 
ugsgerüst Ost
alten Aufzugs
onen- und Las
alten Persone
adeplattform O
alten Plattform
ugsgerüst Nor
alten Aufzugs
onen- und Las
alten Persone
adeplattform O
alten Plattform
ugsgerüst We
alten Aufzugs
onen- und Las
alten Persone
adeplattform W
alten Plattform
me 2.3.1. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
llung der 
eibung 
3.OG 
beiten Gerüs
gelschutznetze
Vorber
htung 
2,00/3,00 m
ss, 1 Zählerpla
gerflächen in B
hördlichen Gen
Veränderunge
behördlichen G
Fotodokumen
ke 
te 
szeichen
isschild für Zu
schild Zufahrt 
men (mobil), h
men (mobil), v
, Zugänge
mobil), h=1,00 m
obil),vorhalten
g Bereiche Ba
Wartungsarbeit
Bauste
Gerüste/Aufzu
tfassade
gerüst Ostfas
stenaufzug Os
en und Lastena
Ostfassade Da
m Ostfassade 
rdterrasse
gerüst Nordte
stenaufzug No
en und Lastena
Ostfassade No
m Nordterrasse
stfassade
gerüst Westfa
stenaufzug We
en und Lastena
Westfassade D
m Westfassade
Aufzug
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
Einzelleis
 
st 
en
reitende Arbe
atz,9 Dosen
BE-Einrichtun
nehmigungen
en
Genehmigung
ntation)
ufahrt
Baustelle
h=2,00 m
vorhalten
m
n
austellen.
ten
elleneinrichtu
ug) 
sade
stfassade
aufzug .
ach 3.OG
Dach 3.OG
errasse
ordterrasse
aufzug .
ordterrasse
e
assade
estfassade
aufzug .
Dach 3.OG
e Dach 3.
g
stungen, 2. Ba
 der Nordterras
stungen, 2
Menge M
1,000 p
eiten Gerüst
1,000 S
1,000 S
g 200,000 m
1,000 S
5,000 S
g 5,000 S
1,000 S
10,000 S
80,000 S
6,000 S
120,000 S
8,000 S
160,000 S
1,000 S
6,000 S
160,000 m
3.200,000 m
1,000 S
8,000 S
1,000 S
50,000 m
100,000 m
100,000 m
16,000 S
ung
300,000 m
6.000,000 m
1,000 S
20,000 S
1,000 p
20,000 W
50,000 m
1.000,000 m
1,000 S
20,000 S
1,000 p
20,000 W
100,000 m
2.000,000 m
2,000 S
40,000 S
2,000 S
40,000 W
auabschnitt
se 
2. Bauabsc
E Einh
sch
Stck
Stck
m2
St
St
St
St
St
StWo
St
StWo
St
StWo
St
StWo
m
mWo
St
StWo
St
m
mW
m2
St
m2
m2Wo
St
StWo
sch
Wo
m2
m2Wo
St
StWo
sch
Wo
m2
m2Wo
St
StWo
St
Wo
chnitt 
heitspreis 
in EUR 
 
1.954,00 
692,00 
35,40 
159,98 
51,83 
27,47 
80,67 
15,27 
1,96 
34,00 
3,68 
18,36 
0,97 
41,53 
1,53 
7,03 
0,28 
34,94 
3,00 
47,38 
4,50 
0,27 
0,89 
33,80 
8,66 
0,26 
4.320,00 
165,00 
 
12,50 
8,66 
0,26 
2.160,00 
165,00 
 
12,50 
8,66 
0,26 
4.320,00 
165,00 
415,00 
12,50 
Seite
Gesamtbet
in E
500
500
1.954
692
7.080
159
259
137
80
152
156
204
441
146
155
41
9
1.124
896
34
24
47
225
27
89
540
14.679
2.598
1.560
4.320
3.300
415
250
433
260
2.160
3.300
415
250
866
520
8.640
6.600
830
500
37.217
 
e 1 von 9 
 
trag 
EUR 
 
0,00 
 
0,00 
4,00 
2,00 
0,00 
9,98 
9,15 
7,35 
0,67 
2,70 
6,80 
4,00 
1,60 
6,88 
5,20 
1,53 
9,18 
4,80 
6,00 
4,94 
4,00 
7,38 
5,00 
7,00 
9,00 
0,80 
 
9,96 
8,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5,00 
0,00 
3,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5,00 
0,00 
6,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
7,00 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
2.3.2. 
2.3.2.1. 
2.3.2.2. 
2.3.2.3. 
2.3.2.4. 
2.3.2.5. 
2.3.2.6. 
2.3.2.7. 
2.3.2.8. 
2.3.2.9. 
2.3.2.10. 
 
 
 
 
 
2.4. 
2.4.1. 
2.4.2. 
2.4.3. 
2.4.4. 
2.4.5. 
 
 
 
2.5. 
2.5.1. 
2.5.1.1. 
2.5.1.2. 
2.5.1.3. 
2.5.1.4. 
2.5.1.5. 
2.5.1.6. 
2.5.1.7. 
 
 
 
2.5.2. 
2.5.2.1. 
2.5.2.2. 
2.5.2.3. 
2.5.2.4. 
2.5.2.5. 
2.5.2.6. 
2.5.2.7. 
2.5.2.8. 
2.5.2.9. 
2.5.2.10. 
2.5.2.11. 
2.5.2.12. 
2.5.2.13. 
2.5.2.14. 
2.5.2.15. 
2.5.2.16. 
2.5.2.17. 
2.5.2.18. 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
Gerü
Fass
Vorha
Dach
Vorha
Zulag
Zulag
Trepp
Vorha
Zulag
Zulag
 
Sum
 
Sum
Schu
Holzt
Schu
Vorha
Abstu
Vorha
 
Sum
Dac
h
Abbr
Abbr
Abbr
Abbr
Abbr
Abbr
Unte
Abba
 
Sum
Dach
Insta
Unte
Vora
Bitum
Schu
Wärm
Keilb
Dehn
Vertik
Wärm
Befes
Zusä
Abdic
Zulag
Klem
Flüss
Unte
Unte
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
üste 
adengerüst 
alten Fassade
hfanggerüst am
alten Dachfan
ge Lastverteilu
ge Montage au
penturm 
alten Treppen
gen 
ge Transport 
me 2.3.2. 
me 2.3. 
utzmaßnahme
treppe für Dac
utzmaßnahme
alten Schutzm
urzgeländer a
alten Absturzg
me 2.4. 
hdämmung u
ruchmaßnahm
uch Blech 
uch Holzscha
uch Unterkon
s
uch HWL-Plat
uch Bitumenb
rgrundvorbere
au Unterkonstr
me 2.5.1. 
hdämmung u
ndsetzung Un
rgrundvorbeha
nstrich 
menbahn als R
ubsicherung (K
medämmplatte
bohle - Randab
nungsfugen Dä
kale Wärmedä
medämmung K
stigungsplatte
ätzlich Windso
chtung Polyme
ge DO-Bahn 
mmschiene (Lin
sigkunststoff 
rkonstruktion 
rkonstruktion 
me 2.5.2. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
engerüst
m Fassadenge
ngschutz
ung 
uf geneigten G
nturm 
Gerüst
Gerüst
en 
chausstieg auf
n Dach 
maßnahmen D
us Holz mit Ha
geländer aus H
Schutz
nd Dachverb
men 
lung 
struktion
tte 
bahn 
eitung (Feinrei
ruktion Sonde
Abbruc
nd Dichtung
ntergrund
andlung
Regenschutz, f
Krallenplatte)
en, d=16 cm
bschluss
ämmstoff
ämmplatten an
Kehlleiste (Ra
e Metalldeckun
gsicherung Ra
erbahn 
nienbefestigun
der Dachhaub
der Dachhaub
Dachdä
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
14
erüst
Gelände
te
tarbeiten (Ge
f Dach 3.
Dach
andlauf
Holz mit.
zmaßnahmen
blechung 
inigung)
erbauteile.
chmaßnahme
für hohe .
n aufgehen.
andanschlüsse
ng (Kral.
andbereiche
ng) verti.
be Klimaz.
ben Balle.
ämmung und
stungen, 2. Ba
 der Nordterras
Menge M
8.924,000 m
42.784,000 m
426,800 m
6.208,000 m
294,000 lf
294,000 lf
23,000 m
368,000 m
1,000 p
1,000 p
rüste/Aufzug
1,000 S
150,000 m
3.000,000 m
100,000 m
2.000,000 m
n
3.227,500 m
3.227,500 m
3.227,500 m
3.227,500 m
3.227,500 m
3.227,500 m
1,000 p
en
1,000 p
3.227,500 m
3.227,500 m
3.227,500 m
3.227,500 S
3.227,500 m
353,000 m
86,000 m
320,000 m
e) 320,000 m
6.142,000 m
614,200 S
3.227,500 m
320,000 m
320,000 m
100,000 m
1,000 p
1,000 p
d Dichtung
auabschnitt
se 
E Einh
m2
m2W
m
mW
dm
dm
m
mWo
sch
sch
g)
Stck
m2
m2Wo
m
mWo
m2
m2
m2
m2
m2
m2
sch
sch
m2
m2
m2
St
m2
m
m
m2
m
m2
St
m2
m2
m
m2
sch
sch
heitspreis 
in EUR 
4,89 
0,20 
3,80 
0,10 
3,30 
1,16 
98,21 
6,05 
 
 
500,00 
38,19 
0,78 
15,70 
0,94 
15,00 
8,56 
1,19 
3,39 
0,57 
0,50 
 
 
0,84 
1,79 
13,95 
7,56 
85,86 
24,37 
12,75 
27,63 
3,66 
7,56 
7,56 
14,45 
10,16 
5,89 
61,20 
 
 
Seite
Gesamtbet
in E
43.638
28.556
1.621
620
970
341
2.258
2.226
5.000
275
85.509
122.726
500
5.728
2.340
1.570
1.880
12.018
48.412
27.627
3.840
10.941
1.839
1.613
15.000
109.275
10.000
2.711
5.777
45.023
24.399
277.113
8.602
1.096
8.841
1.171
46.433
4.643
46.637
3.251
1.884
6.120
5.000
15.000
513.707
 
e 2 von 9 
 
trag 
EUR 
 
8,36 
6,80 
1,84 
0,80 
0,20 
1,04 
8,83 
6,40 
0,00 
5,00 
 
9,27 
 
6,27 
0,00 
8,50 
0,00 
0,00 
0,00 
 
8,50 
2,50 
7,40 
0,73 
1,23 
9,68 
3,75 
0,00 
 
5,29 
0,00 
1,10 
7,23 
3,63 
9,90 
3,15 
2,61 
6,50 
1,60 
1,20 
3,52 
3,35 
7,38 
1,20 
4,80 
0,00 
0,00 
0,00 
 
7,17 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
2.5.3. 
2.5.3.1. 
2.5.3.2. 
2.5.3.3. 
2.5.3.4. 
2.5.3.5. 
2.5.3.6. 
2.5.3.7. 
2.5.3.8. 
2.5.3.9. 
 
 
 
2.5.4. 
2.5.4.1. 
2.5.4.2. 
2.5.4.3. 
2.5.4.4. 
 
 
 
 
 
2.6. 
2.6.1. 
2.6.2. 
2.6.3. 
 
 
 
2.7. 
2.7.1. 
2.7.2. 
 
 
 
 
 
2.8. 
 
2.8.1. 
 
2.8.1.1. 
2.8.1.1.1.
2.8.1.1.2.
2.8.1.1.3.
2.8.1.1.4.
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
Verb
Werk
Trenn
Stehp
Zulag
Zulag
Zulag
Flüss
Zulag
Zulag
 
Sum
Sond
Siche
Dach
Dach
Kran
 
Sum
 
Sum
Natu
Rück
Vorbe
Mont
 
Sum
Schlo
Gelä
Laufs
 
Sum
Luftt
Sanit
Duns
. Dun s
. Dun s
. Verb
. Durc
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
blechnung 
kplanung Verle
nlage
pfalzdach - Tit
ge Wandansch
ge Durchdring
ge Ausbildung
sigkunststoff 
ge Einarbeiten
ge Eindecken 
me 2.5.3. 
derbauteile 
erheitseinricht
hluke
hhauben 
kosten 
me 2.5.4. 
me 2.5. 
rsteinarbeite
kbau 1. Naturs
ereitung Maue
tage 1. Naturs
me 2.6. 
osserarbeiten
nder
steg einschließ
me 2.7. 
technische A
tär- und Lüftu
strohre über 
strohr ausbaue
strohreinfassu
indungsstück 
hführung ausb
me 2.8.1.1. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
egeraster und 
tanzink 
hlüsse senkre
ungen 
g Traufe 
n Dachrinne
Sonderbautei
Verblec
ungen (Sekur
Sonde
Dachdä
en 
steinreihe + Hi
erwerk 
steinreihe
Naturs
n 
ßlich Unterkon
Schlos
nlagen 
ungsarbeiten
Dach, Abbruc
en 
ng ausbauen
ausbauen
bauen, 30 cm,
Dunstr
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
 Winsogsi.
echte Baute.
ile
chnung
ranten) .
rbauteile
ämmung und
interfül.
steinarbeiten
nstrukt.
sserarbeiten
n, Abbrucharb
ch 
, DN 125-200
rohre über Da
stungen, 2. Ba
 der Nordterras
Menge M
1,000 p
3.227,500 m
3.227,500 m
320,000 m
1,000 p
353,000 m
150,000 m
353,000 m
1,000 p
1,000 p
1,000 S
10,000 S
1,000 p
d Dachverble
11,330 m
94,400 m
11,330 m
353,000 m
80,000 m
beiten 
28,000 S
28,000 S
28,000 S
28,000 S
ach, Abbruch
auabschnitt
se 
E Einh
sch
m2
m2
m
sch
m
m2
m
sch
sch
St
St
sch
chung
m3
m2
m3
m
m
Stck
Stck
Stck
Stck
h
heitspreis 
in EUR 
 
3,41 
127,62 
22,95 
 
6,75 
61,20 
5,00 
 
 
3.500,00 
4.535,00 
 
1.000,00 
30,00 
1.500,00 
207,88 
110,09 
41,00 
38,20 
4,40 
18,10 
Seite
Gesamtbet
in E
1.000
11.005
411.893
7.344
500
2.382
9.180
1.765
15.000
460.071
10.000
3.500
45.350
8.000
66.850
1.149.903
11.330
2.832
16.995
31.157
73.381
8.807
82.188
1.148
1.069
123
506
2.847
 
e 3 von 9 
 
trag 
EUR 
 
0,00 
5,78 
3,55 
4,00 
0,00 
2,75 
0,00 
5,00 
0,00 
 
1,08 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
3,54 
0,00 
2,00 
5,00 
 
7,00 
1,64 
7,20 
 
8,84 
8,00 
9,60 
3,20 
6,80 
 
7,60 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
 
2.8.1.2. 
2.8.1.2.1.
2.8.1.2.2.
2.8.1.2.3.
2.8.1.2.4.
2.8.1.2.5.
2.8.1.2.6.
2.8.1.2.7.
2.8.1.2.8.
2.8.1.2.9.
2.8.1.2.10
2.8.1.2.11
2.8.1.2.12
2.8.1.2.13
2.8.1.2.14
2.8.1.2.15
2.8.1.2.16
 
 
 
2.8.1.3. 
2.8.1.3.1
.
 
 
 
 
 
2.8.2. 
2.8.2.1. 
2.8.2.1.1
.
2.8.2.1.2.
 
 
 
2.8.2.2. 
2.8.2.2.1.
2.8.2.2.2.
2.8.2.2.3.
2.8.2.2.4.
2.8.2.2.5.
2.8.2.2.6.
2.8.2.2.7.
2.8.2.2.8.
2.8.2.2.9.
2.8.2.2.10
2.8.2.2.11
2.8.2.2.12
2.8.2.2.13
2.8.2.2.14
2.8.2.2.15
2.8.2.2.16
2.8.2.2.17
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
Dach
. Hau b
. Hau b
. Hau b
. Hau b
. Hau b
. Hau b
. Hau b
. Hau b
. Hau b
0. Hau b
1. Hau b
2. Hau b
3. Hau b
4. Hau b
5. Hau b
6. Hau b
 
Sum
Abde
. Abd e
 
Sum
 
Sum
Sanit
Duns
. Dun s
. Dun s
 
Sum
Dac
h
. Hau b
. Hau b
. Hau b
. Hau b
. Hau b
. Hau b
. Hau b
. Hau b
. Hau b
0. Hau b
1. Hau b
2. Hau b
3. Hau b
4. Hau b
5. Hau b
6. Hau b
7. Kran
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
hhauben Lüft
be L-01, 200 x
be L-02, 160 x
be L-03, 235 x
be L-04, 250 x
be L-05, 70 x 7
be L-06, 95 x 9
be L-09, 110 x
be L-12, 120 x
be L-16, 110 x
be L-17, 100 x
be L-18, 70 x 7
be L-19, 240 x
be L-20, 240 x
be L-21, 170 x
be L-23, 200 x
be L-24, 55 x 4
me 2.8.1.2. 
eckungsschu
eckungsschutz
me 2.8.1.3. 
me 2.8.1. 
tär- und Lüftu
strohre über 
strohreinfassu
strohranschlus
me 2.8.2.1. 
hhauben Lüft
be L-01, 200 x
be L-02, 160 x
be L-03, 235 x
be L-04, 250 x
be L-05, 70 x 7
be L-06, 95 x 9
be L-09, 110 x
be L-12, 120 x
be L-16, 110 x
be L-17, 100 x
be L-18, 70 x 7
be L-19, 240 x
be L-20, 240 x
be L-21, 170 x
be L-23, 200 x
be L-24, 55 x 4
kosten 
me 2.8.2.2. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
tung, Abbruch
x 175 cm, Dac
x 115 cm, Dac
x 60 cm, Dach 
x 60 cm, Dach 
70 cm, Dach ü
95 cm, Dach ü
x 110 cm, Dac
x 120 cm, Dac
x 60 cm, Dach 
x 100 cm, Dac
70 cm, Dach ü
x 60 cm, Dach 
x 60 cm, Dach 
x 110 cm, Dac
x 125 cm, Dac
40 cm, Dach ü
Dachha
utz und Tagw
z und Tagwas
Abdec
Sanitär
ungsarbeiten
Dach, neu 
ng, Blechdac
h
ss, TGFV d=80
Dunstr
tung, neu 
x 175 cm, Dac
x 115 cm, Dac
x 60 cm, Dach 
x 60 cm, Dach 
70 cm, Dach ü
95 cm, Dach ü
x 110 cm, Dac
x 120 cm, Dac
x 60 cm, Dach 
x 100 cm, Dac
70 cm, Dach ü
x 60 cm, Dach 
x 60 cm, Dach 
x 110 cm, Dac
x 125 cm, Dac
40 cm, Dach ü
Dachha
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
h 
ch über 3.
ch über 3.
 über 3. OG
 über 3. OG
über 3. OG
über 3. OG
ch über 3.
ch über 3.
 über 3. OG
ch über 3.
über 3. OG
 über 3. OG
 über 3. OG
ch über 3.
ch über 3.
über 3. OG
auben Lüftun
wasserdichtun
serdichtung.
kungsschutz
r- und Lüftun
n 
h, Ti-Zin.
0 mm, Lindab
rohre über Da
ch über 3.
ch über 3.
 über 3. OG
 über 3. OG
über 3. OG
über 3. OG
ch über 3.
ch über 3.
 über 3. OG
ch über 3.
über 3. OG
 über 3. OG
 über 3. OG
ch über 3.
ch über 3.
über 3. OG
auben Lüftun
stungen, 2. Ba
 der Nordterras
Menge M
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
ng, Abbruch
ng 
16,000 S
z und Tagwas
ngsarbeiten, A
26,000 S
 26,000 S
ach, neu
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 p
ng, neu
auabschnitt
se 
E Einh
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
sserdichtung 
Abbruch.
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
Stck
sch
heitspreis 
in EUR 
450,00 
250,00 
250,00 
250,00 
140,00 
160,00 
250,00 
250,00 
200,00 
250,00 
140,00 
250,00 
250,00 
250,00 
320,00 
140,00 
235,00 
64,90 
167,00 
5.700,00 
3.200,00 
1.800,00 
3.700,00 
1.250,00 
1.800,00 
2.380,00 
2.600,00 
1.700,00 
2.000,00 
1.250,00 
3.700,00 
3.700,00 
3.200,00 
3.700,00 
950,00 
 
Seite
Gesamtbet
in E
450
250
250
250
140
160
250
250
200
250
140
250
250
250
320
140
3.800
3.760
3.760
10.407
1.687
4.342
6.029
5.700
3.200
1.800
3.700
1.250
1.800
2.380
2.600
1.700
2.000
1.250
3.700
3.700
3.200
3.700
950
1.800
44.430
 
e 4 von 9 
 
trag 
EUR 
 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
7,60 
7,40 
2,00 
 
9,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
0,00 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
2.8.2.3. 
2.8.2.3.1.
2.8.2.3.2.
2.8.2.3.3.
2.8.2.3.4.
 
 
 
 
 
 
 
2.9. 
2.9.1. 
2.9.1.1. 
2.9.1.1.1.
2.9.1.1.2.
2.9.1.1.3.
 
 
 
2.9.1.2. 
2.9.1.2.1
.
2.9.1.2.2.
2.9.1.2.3.
2.9.1.2.4.
 
 
 
 
 
2.9.2. 
2.9.2.1. 
2.9.2.1.1.
2.9.2.1.2.
2.9.2.1.3.
2.9.2.1.4.
2.9.2.1.5.
2.9.2.1.6.
2.9.2.1.7.
2.9.2.1.8.
 
 
 
2.9.2.2. 
2.9.2.2.1
.
 
 
 
2.9.2.3. 
2.9.2.3.1.
2.9.2.3.2.
2.9.2.3.3.
 
 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
Baul
. Beto n
. Beto n
. Sch a
. Bew e
 
Sum
 
Sum
 
Sum
Klim
Dem
Kabe
. Abkl e
. Dem o
. Dem o
 
Sum
Klim
. Kält e
. Dem o
. Dem o
. Ents o
 
Sum
 
Sum
Neui
Klim
. Neu m
. Ersa t
. Neu b
. Aus s
. Aus s
. Aus s
. Auß e
. Aus s
 
Sum
Rohr
. Kält e
 
Sum
Kab
e
. Kab e
. Kabl e
. Wie d
 
Sum
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
eistungen 
nkranz für Lüf
nstahl B 500 A
alung Deckenr
ehrungsverank
me 2.8.2.3. 
me 2.8.2. 
me 2.8. 
aanlagen 
ontagen 
el- und Leitun
emmen von Le
ontage Socke
ontage Kabela
me 2.9.1.1. 
ageräte , Roh
emittel evakuie
ontage Klimag
ontage Tragko
orgung KM R 
me 2.9.1.2. 
me 2.9.1. 
nstallation 
ageräte 
montage Klima
tzkältemittel R
befüllung Kälte
seneinheit K03
seneinheit K04
seneinheit K06
eneinheit K07 
seneinheit 5 kW
me 2.9.2.1. 
r und Zubehö
erohrleitungen 
me 2.9.2.2. 
elkanäle  un d
elkanäle 
eschutzrohr 
derverlegung g
me 2.9.2.3. 
me 2.9.2. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
ftungshauben,
A, bis 10 mm
randaufkantun
kerung, D=12 
Bauleis
Sanitär
Lufttec
ngen 
eitungen pro G
elkanal udn En
anschlüsse un
Kabel-
hr 
eren 
geräte und Tra
onstruktionen 
22 
Klimag
Demon
aageräte incl. 
R 422 
emittel 
3 9 kW 
4 35 kW 
6 20 kW 
12 kW 
W 
Klimag
ör 
bis DA 35 mm
Rohr u
d Leitungen
gesicherter Le
Kabelk
Neuins
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
, b=20 .
ng, glatt
 mm
stungen
r- und Lüftun
chnische Anla
Gerät und .
ntsorgung
nd provisor.
und Leitung
ansport .
und Befes.
geräte , Rohr
ntagen
Tragkons.
geräte
m incl. .
und Zubehör
eitungen
kanäle  und L
stallation
stungen, 2. Ba
 der Nordterras
Menge M
80,000 m
240,000 k g
160,000 lf
200,000 S
ngsarbeiten
agen
9,000 S
15,000 m
9,000 S
en
40,000 k g
9,000 S
9,000 S
25,000 k g
9,000 S
25,000 k g
15,000 k g
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
90,000 m
15,000 m
40,000 m
9,000 S
Leitungen
auabschnitt
se 
E Einh
m
g
m
Stck
St
m
St
g
St
St
g
St
g
g
St
St
St
St
St
m
m
m
St
heitspreis 
in EUR 
19,50 
1,45 
26,50 
12,20 
15,00 
25,00 
10,00 
50,00 
250,00 
50,00 
35,00 
350,00 
65,00 
35,00 
6.000,00 
18.000,00 
13.500,00 
7.000,00 
3.500,00 
45,00 
45,00 
20,00 
25,00 
Seite
Gesamtbet
in E
1.560
348
4.240
2.440
8.588
59.047
69.455
135
375
90
600
2.000
2.250
450
875
5.575
6.175
3.150
1.625
525
6.000
18.000
13.500
7.000
3.500
53.300
4.050
4.050
675
800
225
1.700
59.050
 
e 5 von 9 
 
trag 
EUR 
 
0,00 
8,00 
0,00 
0,00 
 
8,00 
 
7,40 
 
5,00 
5,00 
5,00 
0,00 
 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5,00 
 
5,00 
 
5,00 
0,00 
5,00 
5,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
0,00 
0,00 
 
0,00 
5,00 
0,00 
5,00 
 
0,00 
 
0,00 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
 
2.9.3. 
2.9.3.1. 
2.9.3.1.1.
2.9.3.1.2.
2.9.3.1.3.
2.9.3.1.4.
2.9.3.1.5.
 
 
 
 
 
 
  
 
2.10. 
2.10.1. 
2.10.1.1. 
2.10.1.1.1
2.10.1.1.2
2.10.1.1.3
2.10.1.1.4
2.10.1.1.5
2.10.1.1.6
2.10.1.1.7
2.10.1.1.8
2.10.1.1.9
2.10.1.1.1
2.10.1.1.1
2.10.1.1.1
2.10.1.1.1
2.10.1.1.1
2.10.1.1.1
2.10.1.1.1
2.10.1.1.1
2.10.1.1.1
2.10.1.1.1
2.10.1.1.2
2.10.1.1.2
2.10.1.1.2
2.10.1.1.2
2.10.1.1.2
2.10.1.1.2
2.10.1.1.2
2.10.1.1.2
2.10.1.1.2
2.10.1.1.2
2.10.1.1.3
2.10.1.1.3
2.10.1.1.3
2.10.1.1.3
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
Sons
Sons
. Aus s
. Druc
. Ken n
. Inbe t
. Dok u
 
Sum
 
Sum
 
Sum
Stark
KG 4
KG 4
1. Sich e
2. Einb a
3. Einb a
4. Leitu
5. Fehl e
6. Fehl e
7. Fehl e
8. Übe r
9. Elek t
10. Elek t
11. Elek t
12. Sch a
13. Elek t
14. Elek t
15. Elek t
16. Elek t
17. Elek t
18. Elek t
19. Kab e
20. Kab e
21. Kab e
22. Kab e
23. Kab e
24. Auß e
25. Auß e
26. Schl ü
27. Sch u
28. Sch u
29. CEE -
30. CEE -
31. Ger ä
32. Abz w
33. Abz w
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
stiges 
sige Leistung
serbertiebnahm
kprobe 
nzeichnungssc
triebnahme, F
umentation 
me 2.9.3.1. 
me 2.9.3. 
me 2.9. 
kstromanlage
440 - Blitzsch
444   NS-Ins t
erungssockel 
ausicherungss
ausicherungss
ngsschutzsch
erstromschutz
erstromschutz
erstromschutz
rspannungssch
troinstallations
troinstallations
troinstallations
allbarriere Leitu
troinstallations
troinstallations
troinstallations
troinstallations
troinstallations
troinstallations
el NYY-J 3x2,5
el NYY-J 5x2,5
el NYY-J 7x1,5
el NYY-J 5x4R
el NYY-J 5x6R
enkabel symm
enkabel symm
üsselschalter 2
utzkontaktstec
utzkontaktstec
-Steckdose 5-
-Steckdose 5-
äteanschlussdo
weigkasten ha
weigkasten ha
me 2.10.1.1. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
gen 
me der Anlage
childer 
unktionsprüfu
Sonsig
Sonstig
Klimaa
en 
utzanlage Da
tallationsanla
Gr.D02 400VA
sockel Gr.D02
sockel Gr.D02
halter 230/400V
zschalter Über
zschalter Über
zschalter A 40A
hutzgerät Typ
skanal Leitung
skanal Leitung
skanal Leitung
ungsführung H
srohr halogenf
srohr halogenf
srohr halogenf
srohr Stahl ver
srohr Stahl ver
srohr Stahl ver
5RE vorh.Kab
5RE vorh.Kab
5RE vorh.Kab
RE vorh.Kabelr
RE vorh.Kabelr
metrisch A-2Y(L
metrisch A-2Y(L
2-polig Aus/W
kdose 250V 1
kdose 250V 1
-polig 230/400
-polig 230/400
ose AP-Ausfü
logenfr.Kunsts
logenfr.Kunsts
KG 444
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
en
ng
ge Leistungen
ges
anlagen
ach über 3.OG
agen 
AC 3-polig.
2 400VAC/2.
2 400VAC/2.
VAC Auss.
rstromsch.
rstromsch.
A Fehler.
p 1/2 Reihe.
gsführ.
gsführ.
gsführ.
H/B 60/.
fr.Kun.
fr.Kun.
fr.Kun.
rz AD.
rz AD.
rz AD.
elrinne/Ka.
elrinne/Ka.
elrinne/Ka.
rinne/Kanal
rinne/Kanal
L)2Y 2x2x0.
L)2Y 4x2x0.
Wechsel .
6A AP IP44
6A AP IP44
0VAC 16A .
0VAC 32A .
ührung IP2X.
stoff 80/.
stoff 100.
4   N S - I n s t al
stungen, 2. Ba
 der Nordterras
Menge M
1,000 p
9,000 S
9,000 S
9,000 S
1,000 p
n
G 
1,000 S
1,000 S
1,000 S
2,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
2,000 S
5,000 m
5,000 m
5,000 m
5,000 S
50,000 m
50,000 m
20,000 m
5,000 m
10,000 m
5,000 m
20,000 m
50,000 m
5,000 m
20,000 m
60,000 m
30,000 m
20,000 m
2,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
5,000 S
2,000 S
2,000 S
llationsanlag
auabschnitt
se 
E Einh
sch
St
St
St
sch
St
St
St
St
St
St
St
St
m
m
m
St
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
St
St
St
St
St
St
St
St
en
heitspreis 
in EUR 
 
200,00 
25,00 
250,00 
 
28,00 
30,00 
34,00 
24,00 
60,81 
76,04 
38,26 
170,00 
11,35 
14,20 
29,40 
19,00 
8,21 
9,68 
14,04 
9,25 
10,75 
12,95 
2,10 
2,50 
4,15 
4,25 
5,50 
1,60 
1,65 
65,50 
15,10 
35,00 
22,00 
32,00 
13,50 
16,50 
23,00 
Seite
Gesamtbet
in E
500
1.800
225
2.250
850
5.625
5.625
70.850
28
30
34
48
60
76
38
340
56
71
147
95
410
484
280
46
107
64
42
125
20
85
330
48
33
131
30
70
44
64
67
33
46
3.588
 
e 6 von 9 
 
trag 
EUR 
 
0,00 
0,00 
5,00 
0,00 
0,00 
 
5,00 
 
5,00 
 
0,00 
8,00 
0,00 
4,00 
8,00 
0,81 
6,04 
8,26 
0,00 
6,75 
1,00 
7,00 
5,00 
0,50 
4,00 
0,80 
6,25 
7,50 
4,75 
2,00 
5,00 
0,75 
5,00 
0,00 
8,00 
3,00 
1,00 
0,20 
0,00 
4,00 
4,00 
7,50 
3,00 
6,00 
 
8,11 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
 
2.10.1.2. 
2.10.1.2.
1
2.10.1.2.2
2.10.1.2.3
2.10.1.2.4
2.10.1.2.5
2.10.1.2.6
2.10.1.2.7
2.10.1.2.8
2.10.1.2.9
2.10.1.2.1
2.10.1.2.1
2.10.1.2.1
2.10.1.2.1
2.10.1.2.1
2.10.1.2.1
2.10.1.2.1
2.10.1.2.1
2.10.1.2.1
2.10.1.2.1
2.10.1.2.2
2.10.1.2.2
2.10.1.2.2
2.10.1.2.2
2.10.1.2.2
2.10.1.2.2
2.10.1.2.2
2.10.1.2.2
2.10.1.2.2
2.10.1.2.2
2.10.1.2.3
2.10.1.2.3
2.10.1.2.3
2.10.1.2.3
2.10.1.2.3
2.10.1.2.3
2.10.1.2.3
2.10.1.2.3
2.10.1.2.3
 
 
 
2.10.1.3. 
2.10.1.3.1
2.10.1.3.2
2.10.1.3.3
2.10.1.3.4
2.10.1.3.5
2.10.1.3.6
2.10.1.3.7
2.10.1.3.8
2.10.1.3.9
2.10.1.3.1
2.10.1.3.1
2.10.1.3.1
2.10.1.3.1
2.10.1.3.1
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
KG 4
1. Fan g
2. Ablt g
3. Dac h
4. Dac h
5. Roh r
6. Roh r
7. Fan g
8. Fan g
9. Fan g
10. Ans c
11. Ans c
12. Ans c
13. Ans c
14. Ablt g
15. Ablt g
16. Ablt g
17. Leitu
18. Leitu
19. Fan g
20. Tren n
21. Kle m
22. Kle m
23. Verb
24. Verb
25. Verb
26. Verb
27. Kle m
28. Kle m
29. Verb
30. Verb
31. Verb
32. Verb
33. Roh r
34. Win k
35. Num
36. Korr o
37. Mes s
38. Fun d
 
Sum
KG 4
1. Frei s
2. Frei s
3. Ans c
4. Ans c
5. War m
6. War m
7. Leitu
8. Dec k
9. Wan d
10. Sch a
11. Bran d
12. Abn a
13. Ein w
14. Erst e
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
446    Blitzs c
gltg Rd8-Al Att
g isoliert Rd8-A
hleitungshalter
hdurchführung
rfangstange Al
rfangstange Al
gstange Al Rd1
gstange Al Rd1
gspitze Rd8-Al
chluss- Verbind
chluss- Verbind
chluss- Verbind
chluss- Verbind
g Stahl niro Rd
g Rd8-Al Wand
g Rd8-Al Wand
ngshalter Stah
ngshalter ang
gleitung oder A
nstück Kl.N St
mme Kl.N Blech
mme Kl.N Klam
inder Kl.N Län
inder Kl.N Par
inder Kl.N Kre
inder Kl.N T-V
mme Kl.N Blech
mme Kl.N Klam
inder Kl.N Län
inder Kl.N Par
inder Kl.N Kre
inder Kl.N T-V
rschelle Kl.N S
kellaschen an 
mernschild 
osionsschutz 
sen und Prüfe
damenterderko
me 2.10.1.2. 
449    Stark s
schaltung von 
schaltung von 
chließen von K
chließen von K
mschrumpf-Ve
mschrumpf-Ve
ngsführungsk
kendurchbruch
ddurchbruch B
allschutzmaßn
dschottungen 
ahme Sachkun
weisung des Nu
ellung Dokume
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
chutz- und Er
tiken Flachdac
Al L 
r Kunststoff Ru
 Kunststoff Du
l Rd16/Rd10-2
l Rd16/Rd10-1
16/Rd10-1500
16-1000mm A
 Attiken Flach
dungsltg Rd8-
dungsltg Rd8-
dungsltg Rd8-
dungsltg Rd8-
d10 Wand
d 
d 
hl niro Rundle
eformter Dübe
Ableitung im B
tahl Rd8-10/R
h Stahl verz R
mmer Stahl ver
ngsverbindung
rallelverbindun
euzverbindung
Verbindung Sta
h Stahl niro R
mmer Stahl niro
ngsverbindung
rallelverbindun
euzverbindung
Verbindung Sta
Stahl niro NW 
Geländer ans
n 
ontrollmessun
KG 446
stromanlagen
Bestandstrom
Bestandstrom
Kabeln/ Leitung
Kabeln/ Leitung
erbindungsmuf
erbindungsmuf
kanal 90/210  
h Beton D 20-2
Beton D 25-36
ahme aufnehm
aufnehmen u
ndiger 
utzers 
entation / Revi
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
rdungsanlage
ch
undleiter
urchm. 8mm
2000mm Fla.
1500mm Fla.
0mm Aufbaute
Aufbauten
hdach
-Al haust.
-Al Halte.
-Al Halte.
-Al Halte.
eiter
el Rundl.
Bestand .
Rd8-10
Rd8-10
rz Rd8-10
g Stahl .
ng Stah.
g Stahl .
ahl verz
Rd8
o Rd8-10
g Stahl .
ng Stah.
g Stahl .
ahl niro
100-150.
chweißen
g
6    B l i t z s ch
n, Sonstiges
mkreisen .
mkreisen .
gen bis .
gen bis .
ffe bis 5x6mm
ffe bis 5x25.
öffnen .
25cm bohre.
6cm bohren .
men und ver.
und verschl.
isionsun.
stungen, 2. Ba
 der Nordterras
Menge M
en 
50,000 m
300,000 m
50,000 S
20,000 S
1,000 S
1,000 S
en 1,000 S
1,000 S
5,000 m
15,000 m
5,000 m
5,000 m
2,000 m
5,000 m
10,000 m
10,000 m
10,000 S
30,000 S
40,000 m
10,000 S
50,000 S
50,000 S
20,000 S
20,000 S
20,000 S
20,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
10,000 S
20,000 S
20,000 S
30,000 S
1,000 S
1,000 p
hutz- und Erd
5,000 S
5,000 S
5,000 S
15,000 S
m² 2,000 S
2,000 S
20,000 m
2,000 S
5,000 S
10,000 S
2,000 S
1,000 S
1,000 p
1,000 p
auabschnitt
se 
E Einh
m
m
St
St
St
St
St
St
m
m
m
m
m
m
m
m
St
St
m
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
sch
ungsanlagen
St
St
St
St
St
St
m
St
St
St
St
St
sch
sch
heitspreis 
in EUR 
4,35 
6,25 
4,75 
35,00 
32,00 
24,00 
22,00 
18,00 
18,00 
3,75 
7,20 
7,20 
22,00 
12,60 
4,30 
5,50 
3,90 
3,55 
1,15 
6,50 
3,60 
4,60 
3,40 
2,70 
2,70 
2,70 
4,89 
5,85 
3,96 
3,96 
3,96 
3,96 
8,50 
28,00 
3,75 
6,20 
285,00 
 
n 
9,10 
9,10 
16,00 
11,00 
29,00 
42,50 
5,10 
18,00 
15,00 
8,75 
54,50 
250,00 
 
 
Seite
Gesamtbet
in E
217
1.875
237
700
32
24
22
18
90
56
36
36
44
63
43
55
39
106
46
65
180
230
68
54
54
54
9
11
7
7
7
7
85
560
75
186
285
165
5.854
45
45
80
165
58
85
102
36
75
87
109
250
115
425
 
e 7 von 9 
 
trag 
EUR 
 
7,50 
5,00 
7,50 
0,00 
2,00 
4,00 
2,00 
8,00 
0,00 
6,25 
6,00 
6,00 
4,00 
3,00 
3,00 
5,00 
9,00 
6,50 
6,00 
5,00 
0,00 
0,00 
8,00 
4,00 
4,00 
4,00 
9,78 
1,70 
7,92 
7,92 
7,92 
7,92 
5,00 
0,00 
5,00 
6,00 
5,00 
5,00 
 
4,91 
5,50 
5,50 
0,00 
5,00 
8,00 
5,00 
2,00 
6,00 
5,00 
7,50 
9,00 
0,00 
5,00 
5,00 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
2.10.1.3.1
2.10.1.3.1
2.10.1.3.1
 
 
  
2.10.1.4. 
2.10.1.4.1
2.10.1.4.2
2.10.1.4.3
2.10.1.4.4
2.10.1.4.5
2.10.1.4.6
2.10.1.4.7
2.10.1.4.8
2.10.1.4.9
2.10.1.4.1
2.10.1.4.1
2.10.1.4.1
2.10.1.4.1
2.10.1.4.1
2.10.1.4.1
2.10.1.4.1
2.10.1.4.1
 
 
 
 
 
 
 
2.11. 
2.11.1. 
2.11.2. 
2.11.3. 
2.11.4. 
2.11.5. 
2.11.6. 
2.11.7. 
2.11.8. 
2.11.9. 
 
 
 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
15. Fach
16. Mon t
17. Helf e
 
Sum
KG 4
1. Verb
2. Fan g
3. Dac h
4. Ablt g
5. Fan g
6. Elek t
7. Insta
8. Insta
9. Kab e
10. Kab e
11. Kab e
12. Kab e
13. AP-I n
14. AP-I n
15. AP-I n
16. AP-I n
17. Abkl e
 
Sum
 
Sum
 
Sum
Baun
Proje
Gebä
Tragw
Planu
Planu
Therm
Scha
Siche
Guta
 
Sum
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
vorarbeiter/-in
teur/-in Stunde
er/-in Stundenl
me 2.10.1.3. 
494    Demo
indungsstelle 
gltg demont. in
hltg-Halter dem
g demont. in B
gstange demon
troinstallations
llationskanal b
llationskanal b
el/Ltg bis 5x2,5
el/Ltg bis5x6m
el/Ltg bis 5x16
el/Ltg bis 5x25
nstallationsger
nstallationsger
nstallationsger
nstallationsger
emmen von M
me 2.10.1.4. 
me 2.10.1. 
me 2.10. 
nebenkosten 
ektleitung AGM
äudeplanung, 
werksplanung
ung der techn
ung der techn
mische Bauph
allschutz und R
erheits- und G
chten und Ber
me 2.11. 
me 2. 
 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
n Stundenlohn
enlohnarbeiten
lohnarbeiten s
KG 449
ntagearbeite
Fangltg./Abltg
n Behälter lade
mont. in Behäl
ehälter laden
nt. in Behälter
srohr demont. 
bis 60x60mm 
bis 60x230mm
5mm2 demont
m2 demont. in
6mm2 demont
5mm2 demont
rät demont. in
rät demont. in
rät demont. in
rät demont. in
Maschinen, bis 
KG 494
KG 440
Starkst
M (netto = Bru
LP 4-8 
, LP 3+4+5
ischen Ausrüs
ischen Ausrüs
hysik, LP 3+5
Raumakustik
Gesundheitssc
ratung, Bauwe
Baune
BA II -
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
narbeite.
n sämtli.
sämtlic.
9    S t a r k s tr
n 
g. demo.
en
lter laden
r laden
in .
demont.
m demont.
t. in Behä.
n Behälte.
. in Behäl.
. in Behäl.
n Behäl.
n Behäl.
n Behäl.
n Behäl.
 10 kW
4    D e m o nt
0 - Blitzschut
tromanlagen
tto)
stung, Lüftung
stung, Starkst
chutz
erksdiagno.
benkosten
Dach über 3.
stungen, 2. Ba
 der Nordterras
Menge M
2,000 h
5,000 h
5,000 h
romanlagen, S
50,000 S
300,000 m
400,000 S
20,000 m
5,000 S
40,000 m
50,000 m
20,000 m
80,000 m
50,000 m
20,000 m
20,000 m
5,000 S
5,000 S
2,000 S
2,000 S
5,000 S
tagearbeiten
tzanlage Dach
1,000 p
1,000 p
1,000 p
g 1,000 p
rom 1,000 p
1,000 p
1,000 p
1,000 p
1,000 p
.OG
auabschnitt
se 
E Einh
Sonstiges
St
m
St
m
St
m
m
m
m
m
m
m
St
St
St
St
St
h über 3.
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
heitspreis 
in EUR 
39,00 
36,50 
29,00 
1,90 
2,10 
0,60 
1,90 
6,70 
1,75 
2,15 
2,55 
0,90 
1,00 
1,25 
1,30 
2,15 
2,55 
2,50 
5,50 
5,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite
Gesamtbet
in E
78
182
145
2.084
95
630
240
38
33
70
107
51
72
50
25
26
10
12
5
11
27
1.505
13.032
13.032
50.000
119.000
10.000
32.100
4.800
5.000
4.000
5.000
5.000
234.900
1.801.411
 
e 8 von 9 
 
trag 
EUR 
 
8,00 
2,50 
5,00 
 
4,00 
5,00 
0,00 
0,00 
8,00 
3,50 
0,00 
7,50 
1,00 
2,00 
0,00 
5,00 
6,00 
0,75 
2,75 
5,00 
1,00 
7,50 
 
5,00 
 
2,02 
 
2,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
1,13 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
Ordnung
 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. 
2.9. 
2.10. 
2.11. 
 
 
 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
gszahl Kur z
BA II
Vorbe
Baus
Gerü
Schu
Dach
Natu
Schlo
Luftte
Klima
Stark
Baun
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
ztext
I - Dach über 
ereitende Arb
stelleneinrichtu
starbeiten (Ge
utzmaßnahme
hdämmung un
rsteinarbeiten
osserarbeiten 
echnische Anl
aanlagen 
kstromanlagen
nebenkosten 
me 2. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
Z
3.OG 
eiten Gerüst
ung 
erüste/Aufzug
n 
d Dachverblec
 
agen 
n 
BA II -
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
Zusammen
g)
chung
Dach über 3.
stungen, 2. Ba
 der Nordterras
nstellung
.OG (netto)
auabschnitt
se 
Seite
Betrag in E
500
14.679
122.726
12.018
1.149.903
31.157
82.188
69.455
70.850
13.032
234.900
 1.801.41 1
 
e 9 von 9 
 
EUR 
 
0,00 
9,96 
6,27 
8,50 
3,54 
7,00 
8,84 
5,00 
0,00 
2,02 
0,00 
 
1,13 
Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung 
Gerichtsweg 28 
04103 Leipzig
ANLAGE 01 ZUR ENTWURFSPLANUNG
Oper Leipzig
Modernisierung der Dächer und der Nordterrasse 
7. Kostenaufstellung Einzelleistungen für 3. Bauabschnitt
Hinweis : Kein Preisindexsteigerung für den Bauabschnitt eingeflossen, 
Diese werden nur in der Tabellarischen Aufstellung nach DIN 276 (Punkt 1) erfasst. 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. 
3.1.5. 
3.1.6. 
3.1.7. 
3.1.8. 
3.1.9. 
3.1.10. 
3.1.11. 
3.1.12. 
3.1.13. 
3.1.14. 
3.1.15. 
3.1.16. 
3.1.17. 
3.1.18. 
3.1.19. 
3.1.20. 
3.1.21. 
3.1.22. 
3.1.23. 
3.1.24. 
 
 
 
3.2. 
3.2.1. 
3.2.1.1. 
3.2.1.2. 
3.2.1.3. 
3.2.1.4. 
3.2.1.5. 
3.2.1.6. 
 
 
 
3.2.2. 
3.2.2.1. 
3.2.2.2. 
3.2.2.3. 
3.2.2.4. 
3.2.2.5. 
3.2.2.6. 
3.2.2.7. 
3.2.2.8. 
3.2.2.9. 
3.2.2.10. 
3.2.2.11. 
3.2.2.12. 
3.2.2.13. 
3.2.2.14. 
3.2.2.15. 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
BA II
Baus
Bauta
Baus
behe
Einho
Bean
Verlä
Bewe
Warn
Vorha
Tastl
Vorha
Verke
Vorha
Anfer
Vorha
Bauz
Bauz
Bauto
Vorha
Schlo
Bauz
Bauz
Absc
Umba
 
Sum
Gerü
Aufz
Aufzu
Vorha
Perso
Vorha
Entla
Vorha
 
Sum
Gerü
Fass
Vorha
Abstu
Vorha
Gerü
Vorha
Beleu
Vorha
Temp
Vorha
Temp
Vorha
Schu
Vorha
Zulag
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
Aufste
tungsbeschre
II - Nordterras
stelleneinrich
afel komplett, 
stromanschlus
elfsmäßige Lag
olung von beh
ntragung von V
ängerung der b
eissicherung (
nbaken 
alten Warnbak
eiste
alten Tastleist
ehrszeichen 
alten Verkehrs
rtigung Hinwe
alten Hinweiss
zaun, Stahlrah
zaun, Stahlrah
or 
alten Bautor 
oss/Schlüssel
zaun, Stahl (m
zaun,Stahl (mo
chlussreinigun
auarbeiten/ W
me 3.1. 
üstarbeiten (G
ug 
ugsgerüst Nor
alten Aufzugs
onen- und Las
alten Persone
adeplattform O
alten Plattform
me 3.2.1. 
üste 
adengerüst 
alten Fassade
urzsicherung/I
alten Absturzs
stbekleidung 
alten Gerüstn
uchtung der B
alten Beleuch
poräre Entwäs
alten  tempo r
porärer Blitzsc
alten Temporä
utzdach (Lager
alten Schutzd
ge Transport 
me 3.2.2. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
llung der 
eibung 
sse 
htung 
2,00/3,00 m
ss, 1 Zählerpla
gerflächen in B
hördlichen Gen
Veränderunge
behördlichen G
Fotodokumen
ke 
te 
szeichen
isschild für Zu
schild Zufahrt 
men (mobil), h
men (mobil), v
, Zugänge
mobil), h=1,00 m
obil),vorhalten
g Bereiche Ba
Wartungsarbeit
Bauste
Gerüste/ Aufz
rdterrasse
gerüst Nordte
stenaufzug No
en und Lastena
Ostfassade No
m Nordterrasse
Aufzug
engerüst
Innengeländer
sicherung
mit Gerüstnet
etze 
Baustelle
tung 
sserung 
räre Entwässe
chutz 
ärer Blitzschut
rflächen), tem
ach (Lagerfläc
Gerüst
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
Einzelleis
 
atz,9 Dosen
BE-Einrichtun
nehmigungen
en
Genehmig.
ntation)
ufahrt .
Bauste.
h=2,00 m
vorhalten
m
n
austellen.
ten
elleneinrichtu
zug) 
errasse
ordterrasse
aufzug .
ordterrasse
e
g
1
r
tzen, vol.
1
erung
tz
mp. Stein.
chen)
te
stungen, 3. Ba
 der Nordterras
stungen, 3
Menge M
1,000 S
1,000 S
g 200,000 m
1,000 S
5,000 S
5,000 S
1,000 S
10,000 S
80,000 S
6,000 S
120,000 S
8,000 S
160,000 S
1,000 S
6,000 S
160,000 m
3.200,000 m
1,000 S
8,000 S
1,000 S
50,000 m
100,000 m
100,000 m
16,000 S
ung
50,000 m
1.000,000 m
1,000 S
20,000 S
1,000 p
20,000 W
1.600,000 m
19.200,000 m
152,820 m
1.824,000 m
1.600,000 m
19.200,000 m
16,000 S
192,000 S
45,000 m
0,510 m
1,000 p
12,000 W
72,000 m
864,000 m
1,000 p
auabschnitt
se 
3. Bauabsc
E Einh
Stck
Stck
m2
St
St
St
St
St
StWo
St
StWo
St
StWo
St
StWo
m
mWo
St
StWo
St
m
mW
m2
St
m2
m2Wo
St
StWo
sch
Wo
m2
m2Wo
m
mWo
m2
m2Wo
Stk.
StWo
m
mWo
sch
Wo
m2
m2Wo
sch
chnitt 
heitspreis 
in EUR 
1.954,00 
692,00 
35,40 
159,98 
51,83 
27,47 
80,67 
15,27 
1,96 
34,00 
3,68 
18,36 
0,97 
41,53 
1,53 
7,03 
0,28 
34,94 
3,00 
47,38 
4,50 
0,27 
0,89 
33,80 
8,66 
0,26 
2.160,00 
165,00 
 
12,50 
4,89 
0,41 
2,67 
0,14 
1,36 
0,03 
45,00 
13,50 
9,91 
0,51 
 
12,00 
21,00 
0,35 
 
Seite
Gesamtbet
in E
1.954
692
7.080
159
259
137
80
152
156
204
441
146
155
41
9
1.124
896
34
24
47
225
27
89
540
14.679
433
260
2.160
3.300
415
250
6.818
7.824
7.872
408
255
2.176
576
720
2.592
445
0
165
144
1.512
302
275
25.268
 
e 1 von 7 
 
trag 
EUR 
 
4,00 
2,00 
0,00 
9,98 
9,15 
7,35 
0,67 
2,70 
6,80 
4,00 
1,60 
6,88 
5,20 
1,53 
9,18 
4,80 
6,00 
4,94 
4,00 
7,38 
5,00 
7,00 
9,00 
0,80 
 
9,96 
3,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5,00 
0,00 
 
8,00 
4,00 
2,00 
8,03 
5,36 
6,00 
6,00 
0,00 
2,00 
5,95 
0,26 
5,00 
4,00 
2,00 
2,40 
5,00 
 
8,00 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
3.2.3. 
3.2.3.1. 
3.2.3.2. 
3.2.3.3. 
3.2.3.4. 
3.2.3.5. 
3.2.3.6. 
3.2.3.7. 
3.2.3.8. 
3.2.3.9. 
3.2.3.10. 
3.2.3.11. 
 
 
 
 
  
3.3. 
3.3.1. 
3.3.2. 
3.3.3. 
3.3.4. 
3.3.5. 
3.3.6. 
3.3.7. 
3.3.8. 
3.3.9. 
3.3.10. 
3.3.11. 
3.3.12. 
3.3.13. 
3.3.14. 
3.3.15. 
3.3.16. 
3.3.17. 
 
 
  
3.4. 
3.4.1. 
3.4.2. 
3.4.3. 
3.4.4. 
3.4.5. 
3.4.6. 
3.4.7. 
3.4.8. 
3.4.9. 
3.4.10. 
3.4.11. 
3.4.12. 
3.4.13. 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
Wett
Statis
Wette
Zulag
Vorha
Abstu
Vorha
Gerü
Gerü
Beleu
Vorha
Temp
 
Sum
 
Sum
Rück
Rück
Abbr
Abbr
Abbr
Abbr
Abbr
Rück
Rück
Siche
Trans
Rück
Abbr
Rüc
k
Unte
Tran
s
Mehr
Lage
 
Sum
Beto
Vorbe
Schli
Versc
Herst
Herst
Herst
Beton
Zulag
Zulag
Unte
Beton
Erne
Verp
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
erschutzdach
sche Berechn
erschutzgerüs
ge: Abdichten 
altung Wetters
urzsicherung, 
alten Absturzs
stbekleidung, 
stbekleidung, 
uchtung der B
alten Beleuch
porärer Blitzsc
me 3.2.3. 
me 3.2. 
kbau-/ Abbruc
kbau Plattenbe
uch Bitumenb
uch Naturstein
uch PVC-Wei
uch Wärmed
ä
uch Bitumenp
kbau Eisenteile
kbau Granitsoc
erung der Natu
sport und Lag
kbau Dachrinn
uch Mauerwe
kbau Guß- und
rgrundvorbere
sport (Ab- und
rstärken Trans
erung Plattenb
me 3.3. 
on- und Maue
ehandlung Be
eßen von Feh
chließen von Ö
tellung von Öf
tellung von W
tellung Traufe
narbeiten 
ge Dehungsfu
ge Randfuge 
rgrundbehand
ninstandsetzu
uerung Decke
utz Mauerwer
me 3.4. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
h Terrassenfl
ungen 
st 
zur Fassade
schutzgerüst
innen 
sicherung inne
Kunststofffoli
Kunststoff,Ge
Baustelle
tung 
chutz 
Wetter
Gerüst
charbeiten 
elag, Terrasse
bahn 
nbelag und Un
chfolie 
ämmung
pappe 
e/ Verankerun
ckel 
urwerksteine ü
erung 
en 
rk/ Beton (Dec
d GFK-Rohre
eitung (Feinrei
d Antransport)
sport Plattenbe
elag 
Rückba
rwerksarbeite
etonrohdecke (
hlstellen (Ebne
Öffnungen
ffnungen (Dac
anddurchbrüc
e 
ge 
dlung (Grundie
ng, Bewehrun
e 
rk 
Beton-
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
läche 
2
en
e
ebr.überl.
rschutzdach T
tarbeiten (Ge
enbereich.
nterkonst.
ngen
über Gra.
ckendurchb.
inigung)
) Platte.
elag
au-/ Abbruch
en 
(Reinigung.
en des .
chentwäss.
chen
erung)
ngsschutz .
- und Mauerw
stungen, 3. Ba
 der Nordterras
Menge M
1,000 S
6.401,700 m
62,000 m
22.441,600 m
62,000 m
744,000 m
124,000 m
1.488,000 m
12,000 S
144,000 S
1,000 p
Terrassenfläc
rüste/ Aufzug
119,700 m
1.308,600 m
1.308,600 m
1.422,600 m
120,000 m
1.422,600 m
925,000 m
5,898 m
196,000 S
5,898 m
232,820 m
2,000 m
6,000 m
1.422,600 m
316,890 m
614,250 m
2.280,000 m
harbeiten
1.422,600 m
10,000 m
4,000 S
6,000 S
2,000 S
152,820 m
1,000 m
46,000 m
98,300 m
1.422,600 m
1,000 p
1,000 p
50,000 m
werksarbeiten
auabschnitt
se 
E Einh
St
m3
m
m3Wo
m
m2Wo
m2
m2Wo
Stk.
StWo
sch
che
g)
m2
m2
m2
m2
m3
m2
m3
m3
St
m3
m
m3
m
m2
m2
m2
m2Wo
m2
m2
St
Stk.
Stk.
m
m3
m
m
m2
sch
sch
m2
n
heitspreis 
in EUR 
1.148,00 
10,47 
11,82 
1,27 
3,89 
0,25 
1,61 
0,03 
22,87 
0,61 
 
46,67 
12,60 
29,50 
3,17 
21,00 
12,60 
18,50 
434,49 
7,90 
35,30 
5,90 
124,50 
14,90 
1,30 
13,50 
1,20 
0,95 
2,17 
95,25 
46,42 
156,75 
68,00 
214,75 
244,36 
6,78 
2,63 
1,49 
 
 
19,00 
Seite
Gesamtbet
in E
1.148
67.025
732
28.500
241
186
199
44
274
87
102
98.543
130.629
5.586
16.488
38.603
4.509
2.520
17.924
17.112
2.562
1.548
208
1.373
249
89
1.849
4.278
737
2.166
117.807
3.087
952
185
940
136
32.818
244
311
258
2.119
3.250
50.000
950
95.254
 
e 2 von 7 
 
trag 
EUR 
 
8,00 
5,80 
2,84 
0,83 
1,18 
6,00 
9,64 
4,64 
4,44 
7,84 
2,20 
 
3,41 
 
9,41 
6,40 
8,36 
3,70 
9,64 
0,00 
4,76 
2,50 
2,62 
8,40 
8,20 
3,64 
9,00 
9,40 
9,38 
8,02 
7,10 
6,00 
 
7,12 
7,04 
2,50 
5,68 
0,50 
6,00 
8,10 
4,36 
1,88 
8,53 
9,67 
0,00 
0,00 
0,00 
 
4,26 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
3.5. 
3.5.1. 
3.5.2. 
3.5.3. 
3.5.4. 
3.5.5. 
3.5.6. 
3.5.7. 
3.5.8. 
3.5.9. 
3.5.10. 
3.5.11. 
3.5.12. 
3.5.13. 
3.5.14. 
3.5.15. 
3.5.16. 
3.5.17. 
3.5.18. 
3.5.19. 
3.5.20. 
3.5.21. 
 
 
  
3.6. 
3.6.1. 
3.6.2. 
3.6.3. 
3.6.4. 
3.6.5. 
3.6.6. 
3.6.7. 
3.6.8. 
3.6.9. 
 
 
  
3.7. 
3.7.1. 
3.7.2. 
3.7.3. 
3.7.4. 
3.7.5. 
 
 
  
3.8. 
3.8.1. 
3.8.2. 
3.8.3. 
3.8.4. 
3.8.5. 
3.8.6. 
3.8.7. 
3.8.8. 
3.8.9. 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
Wärm
Vora
Dam
Wärm
Wärm
Zulag
DU-B
DO-B
Zulag
Zulag
Zulag
Zulag
Zulag
Dehn
Dehn
Kehll
Einlä
Zulag
Klem
Keilb
Ansc
Temp
 
Sum
Natu
Mont
Feinj
Drai
n
Liefe
Aus
b
Prüfu
Liefe
Mont
Maue
 
Sum
Natu
Demo
Rohb
Mont
Demo
Mont
 
Sum
Meta
Herst
Zulag
Zulag
Feue
Mont
Anstr
Zulaq
Herst
Mont
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
medämmung/
nstrich 
pfsperre/ Nota
medämmung 1
medämmung -
ge Rinnenaus
Bahn
Bahn
ge Anschluss 
ge Anschluss 
ge Anschluss 
ge Treppen 
ge: Zuschnitte
nungsfugen Dä
nungsfugen El
eiste
äufe (Formteile
ge Vertikale A
mmschiene (Lin
bohle
chlußfugen Tü
porärer Witter
me 3.5. 
rsteinverlegu
tage Granitsoc
ustierung Rinn
nagematte 
rung und Mon
bildung Dehnu
ung Drainagem
rung Naturste
tage 1. Naturs
erwerksvorber
me 3.6. 
rsteinarbeite
ontage Treppe
bauarbeiten 
tage Treppens
ontage Mauer
tage Naturstei
me 3.7. 
allbau- und Sc
tellung Geländ
ge Eckausbild
ge Endausbild
erverzinken Ge
tage Geländer
rich Geländer 
qe Krümmung
tellung Rinnen
tage Rinnenka
me 3.8. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
/Dachabdicht
abdichtung
1. Lage 
- 2.Lage -Gefä
bildung 
Attika 
Außenwand
Türen 
e für Wärmedä
ämmstoff
astomer
e) 
Abdichtung
nienbefestigun
ren 
ungsschutz Ta
Wärme
ung 
ckel 
nen 
ntage Naturste
ngsfugen
mörtel 
einplatten - Ers
steinreihe
reitung 
Naturs
en (Treppe) 
enstufen
stufen 
rwerk (partiell)
nmauerwerk
Naturs
chlosserarbe
der 
ung Geländer
dung Geländer
eländer 
r 
 halbrunde Tr
nkasten 
asten 
Metallb
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
tung 
älledämmung
ämmplatten
ng)
agesbauab.
edämmung/D
einbelag
satz
steinverlegun
)
steinarbeiten 
eiten 
r
r
reppenanlag.
bau- und Sch
stungen, 3. Ba
 der Nordterras
Menge M
1.422,600 m
1.422,600 m
1.422,600 m
1.422,600 m
85,220 m
1.422,600 m
1.422,600 m
152,820 m
98,300 m
15,000 m
6,000 m
250,000 m
440,000 m
440,000 m
98,300 m
6,000 S
44,150 m
98,300 m
152,820 m
14,000 m
1,000 p
Dachabdichtu
2,340 m
200,000 m
1.422,600 m
1.422,600 m
200,000 m
3,000 S
20,000 S
14,700 m
49,000 m
ng
1,000 p
1,000 p
1,000 p
1,000 p
1,000 p
(Treppe)
232,820 m
8,000 S
18,000 S
232,820 m
232,820 m
232,820 m
80,000 m
110,000 m
110,000 m
hlosserarbeite
auabschnitt
se 
E Einh
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m
m
m
m
m
m
m
St
m2
m
m
m
sch
ng
m3
m
m2
m2
m2d
St
Stk.
m3
m2
sch
sch
sch
sch
sch
m
Stk.
Stk.
m
m
m
m
m
m
en
heitspreis 
in EUR 
1,87 
6,97 
52,00 
86,50 
11,50 
11,50 
14,45 
23,78 
29,25 
39,62 
36,33 
4,60 
18,50 
129,59 
6,13 
53,60 
18,09 
10,50 
26,50 
120,00 
 
1.162,23 
5,00 
10,50 
267,45 
15,00 
181,08 
45,00 
2.500,00 
30,00 
 
 
 
 
 
213,44 
62,25 
100,75 
44,52 
69,06 
28,53 
32,40 
126,28 
44,35 
Seite
Gesamtbet
in E
2.660
9.915
73.975
123.054
980
16.359
20.556
3.634
2.875
594
217
1.150
8.140
57.019
602
321
798
1.032
4.049
1.680
2.000
331.618
2.719
1.000
14.937
380.474
3.000
543
900
36.750
1.470
441.794
15.000
10.000
20.000
5.000
7.500
57.500
49.693
498
1.813
10.365
16.078
6.642
2.592
13.890
4.878
106.451
 
e 3 von 7 
 
trag 
EUR 
 
0,26 
5,52 
5,20 
4,90 
0,03 
9,90 
6,57 
4,06 
5,28 
4,30 
7,98 
0,00 
0,00 
9,60 
2,58 
1,60 
8,67 
2,15 
9,73 
0,00 
0,00 
 
8,33 
9,62 
0,00 
7,30 
4,37 
0,00 
3,24 
0,00 
0,00 
0,00 
 
4,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
0,00 
3,10 
8,00 
3,50 
5,15 
8,55 
2,35 
2,00 
0,80 
8,50 
 
1,95 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
3.9. 
3.9.1. 
3.9.2. 
3.9.3. 
3.9.4. 
3.9.5. 
3.9.6. 
 
 
  
3.10. 
3.10.1. 
3.10.1.1. 
3.10.1.1.1
3.10.1.1.2
3.10.1.1.3
3.10.1.1.4
3.10.1.1.5
3.10.1.1.6
3.10.1.1.7
3.10.1.1.8
3.10.1.1.9
3.10.1.1.1
3.10.1.1.1
3.10.1.1.1
3.10.1.1.1
3.10.1.1.1
3.10.1.1.1
3.10.1.1.1
3.10.1.1.1
3.10.1.1.1
3.10.1.1.1
3.10.1.1.2
3.10.1.1.2
3.10.1.1.2
3.10.1.1.2
3.10.1.1.2
3.10.1.1.2
3.10.1.1.2
3.10.1.1.2
3.10.1.1.2
3.10.1.1.2
3.10.1.1.3
 
 
  
3.10.1.2. 
3.10.1.2.
1
3.10.1.2.2
3.10.1.2.3
3.10.1.2.4
3.10.1.2.5
3.10.1.2.6
3.10.1.2.7
3.10.1.2.8
3.10.1.2.9
3.10.1.2.1
3.10.1.2.1
3.10.1.2.1
3.10.1.2.1
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
Klem
Erne
Dach
Rinne
Mont
Zulag
Ansc
 
Sum
Stark
KG 4
KG 4
1. Sich e
2. Einb a
3. Einb a
4. Leitu
5. Fehl e
6. Fehl e
7. Fehl e
8. Übe r
9. Elek t
10. Elek t
11. Sch a
12. Elek t
13. Elek t
14. Elek t
15. Elek t
16. Elek t
17. Kab e
18. Kab e
19. Kab e
20. Kab e
21. Kab e
22. Auß e
23. Auß e
24. Sch u
25. Sch u
26. CEE -
27. CEE -
28. Ger ä
29. Abz w
30. Abz w
 
Sum
KG 4
1. Erdu
2. Erdu
3. Ans c
4. Erde
5. Halt e
6. Tren n
7. Tren n
8. Tren n
9. Win k
10. Num
11. Korr o
12. Kopf l
13. Fan g
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
mpnerarbeiten
uerung Blecha
hrinne
eneinlauf 
tage Leitung (S
ge Eckausbild
chluß Altrohr 
me 3.9. 
kstromanlage
440 - Blitzsch
444   NS-Ins t
erungssockel 
ausicherungss
ausicherungss
ngsschutzsch
erstromschutz
erstromschutz
erstromschutz
rspannungssch
troinstallations
troinstallations
allbarriere Leitu
troinstallations
troinstallations
troinstallations
troinstallations
troinstallations
el NYY-J 3x2,5
el NYY-J 5x2,5
el NYY-J 7x1,5
el NYY-J 5x4R
el NYY-J 5x6R
enkabel symm
enkabel symm
utzkontaktstec
utzkontaktstec
-Steckdose 5-
-Steckdose 5-
äteanschlussdo
weigkasten ha
weigkasten ha
me 3.10.1.1. 
446    Blitzs c
ng Ringerder 
ng Staberder 
chlussfahne St
inführung Stah
er Erdeinführu
nstück Kl.N St
nfunkenstreck
nstellenkasten
kellaschen an 
mernschild 
osionsschutz 
loch
gltg Rd8-Al Att
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
n 
abdeckung Tr
SML) 
ung SML
Klemp
en 
utzanlage Vo
tallationsanla
Gr.D02 400VA
sockel Gr.D02
sockel Gr.D02
halter 230/400V
zschalter Über
zschalter Über
zschalter A 40A
hutzgerät Typ
skanal Leitung
skanal Leitung
ungsführung H
srohr halogenf
srohr halogenf
srohr halogenf
srohr halogenf
srohr halogenf
5RE vorh.Kab
5RE vorh.Kab
5RE vorh.Kab
RE vorh.Kabelr
RE vorh.Kabelr
metrisch A-2Y(L
metrisch A-2Y(L
kdose 250V 1
kdose 250V 1
-polig 230/400
-polig 230/400
ose AP-Ausfü
logenfr.Kunsts
logenfr.Kunsts
KG 444
chutz- und Er
Stahl niro Rd1
mehrtlg Z30 L
tahl niro Rd10
hl FI30 L 1500
ng Anschlussg
tahl niro Rd8-
ke Kl.N Anschl
n Deckel
Geländer ans
tiken Flachdac
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
raufe
nerarbeiten
orbauten 
agen 
AC 3-polig.
2 400VAC/2.
2 400VAC/2.
VAC Auss.
rstromsch.
rstromsch.
A Fehler.
p 1/2 Reihe.
gsführ.
gsführ.
H/B 60/.
fr.Kun.
fr.Kun.
fr.Kun.
fr.Kun.
fr.Kun.
elrinne/Ka.
elrinne/Ka.
elrinne/Ka.
rinne/Kanal
rinne/Kanal
L)2Y 2x2x0.
L)2Y 4x2x0.
6A AP IP44
6A AP IP44
0VAC 16A .
0VAC 32A .
ührung IP2X.
stoff 80/.
stoff 100.
4   N S - I n s t al
rdungsanlage
10
L 1,5m SP20
0 L 2m
0mm
gewinde .
10/Rd8-10
l. Rd10 .
chweißen
ch
stungen, 3. Ba
 der Nordterras
Menge M
156,800 m
156,800 m
6,000 S
80,000 m
10,000 S
6,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
2,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
5,000 m
5,000 m
10,000 S
5,000 m
5,000 m
10,000 m
10,000 m
5,000 m
20,000 m
20,000 m
5,000 m
10,000 m
10,000 m
5,000 m
5,000 m
1,000 S
1,000 S
1,000 S
1,000 S
5,000 S
2,000 S
2,000 S
llationsanlag
en 
10,000 m
2,000 S
2,000 S
2,000 S
4,000 S
4,000 S
2,000 S
2,000 S
10,000 S
30,000 S
30,000 S
2,000 S
10,000 m
auabschnitt
se 
E Einh
m
m
Stk.
m
Stk.
Stk.
St
St
St
St
St
St
St
St
m
m
St
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
St
St
St
St
St
St
St
en
m
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
m
heitspreis 
in EUR 
39,50 
42,60 
171,00 
31,35 
22,25 
89,65 
28,00 
30,00 
34,00 
24,00 
60,81 
76,04 
38,26 
170,00 
11,50 
14,20 
19,20 
9,50 
15,40 
6,40 
8,00 
9,50 
2,10 
2,50 
4,15 
4,25 
5,50 
1,60 
1,65 
15,00 
35,00 
22,00 
32,00 
13,50 
16,50 
23,00 
8,20 
188,00 
32,00 
18,00 
4,15 
4,60 
55,00 
64,00 
28,00 
3,75 
6,20 
38,00 
2,20 
Seite
Gesamtbet
in E
6.193
6.679
1.026
2.508
222
537
17.167
28
30
34
48
60
76
38
170
57
71
192
47
77
64
80
47
42
50
20
42
55
8
8
15
35
22
32
67
33
46
1.598
82
376
64
36
16
18
110
128
280
112
186
76
22
 
e 4 von 7 
 
trag 
EUR 
 
3,60 
9,68 
6,00 
8,00 
2,50 
7,90 
 
7,68 
8,00 
0,00 
4,00 
8,00 
0,81 
6,04 
8,26 
0,00 
7,50 
1,00 
2,00 
7,50 
7,00 
4,00 
0,00 
7,50 
2,00 
0,00 
0,75 
2,50 
5,00 
8,00 
8,25 
5,00 
5,00 
2,00 
2,00 
7,50 
3,00 
6,00 
 
8,61 
2,00 
6,00 
4,00 
6,00 
6,60 
8,40 
0,00 
8,00 
0,00 
2,50 
6,00 
6,00 
2,00 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
3.10.1.2.1
3.10.1.2.1
3.10.1.2.1
3.10.1.2.1
3.10.1.2.1
3.10.1.2.1
3.10.1.2.2
3.10.1.2.2
3.10.1.2.2
3.10.1.2.2
3.10.1.2.2
3.10.1.2.2
3.10.1.2.2
3.10.1.2.2
3.10.1.2.2
3.10.1.2.2
3.10.1.2.3
3.10.1.2.3
3.10.1.2.3
3.10.1.2.3
3.10.1.2.3
3.10.1.2.3
3.10.1.2.3
3.10.1.2.3
3.10.1.2.3
3.10.1.2.3
3.10.1.2.4
3.10.1.2.4
3.10.1.2.4
3.10.1.2.4
3.10.1.2.4
3.10.1.2.4
3.10.1.2.4
 
 
 
 
3.10.1.3. 
3.10.1.3.1
3.10.1.3.2
3.10.1.3.3
3.10.1.3.4
3.10.1.3.5
3.10.1.3.6
3.10.1.3.7
3.10.1.3.8
3.10.1.3.9
3.10.1.3.1
3.10.1.3.1
3.10.1.3.1
3.10.1.3.1
3.10.1.3.1
3.10.1.3.1
3.10.1.3.1
3.10.1.3.1
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
14. Ablt g
15. Dac h
16. Dac h
17. Fan g
18. Fan g
19. Fan g
20. Ans c
21. Ans c
22. Ans c
23. Ans c
24. Ablt g
25. Ablt g
26. Ablt g
27. Leitu
28. Leitu
29. Fan g
30. Tren n
31. Kle m
32. Kle m
33. Verb
34. Verb
35. Verb
36. Verb
37. Kle m
38. Kle m
39. Verb
40. Verb
41. Verb
42. Verb
43. Roh r
44. Win k
45. Mes s
46. Fun d
 
Sum
KG 4
1. Frei s
2. Frei s
3. Ans c
4. Ans c
5. War m
6. War m
7. Leitu
8. Dec k
9. Wan d
10. Sch a
11. Bran d
12. Abn a
13. Ein w
14. Erst e
15. Fach
16. Mon t
17. Helf e
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
g isoliert Rd8-A
hleitungshalter
hdurchführung
gstange Al Rd1
gstange Al Rd1
gspitze Rd8-Al
chluss- Verbind
chluss- Verbind
chluss- Verbind
chluss- Verbind
g Stahl niro Rd
g Rd8-Al Wand
g Rd8-Al Wand
ngshalter Stah
ngshalter ang
gleitung oder A
nstück Kl.N St
mme Kl.N Blech
mme Kl.N Klam
inder Kl.N Län
inder Kl.N Par
inder Kl.N Kre
inder Kl.N T-V
mme Kl.N Blech
mme Kl.N Klam
inder Kl.N Län
inder Kl.N Par
inder Kl.N Kre
inder Kl.N T-V
rschelle Kl.N S
kellaschen an 
sen und Prüfe
damenterderko
me 3.10.1.2. 
449    Stark s
schaltung von 
schaltung von 
chließen von K
chließen von K
mschrumpf-Ve
mschrumpf-Ve
ngsführungsk
kendurchbruch
ddurchbruch B
allschutzmaßn
dschottungen 
ahme Sachkun
weisung des Nu
ellung Dokume
vorarbeiter/-in
teur/-in Stunde
er/-in Stundenl
me 3.10.1.3. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
Al L 
r Kunststoff Ru
 Kunststoff Du
16/Rd10-1500
16-1000mm A
 Attiken Flach
dungsltg Rd8-
dungsltg Rd8-
dungsltg Rd8-
dungsltg Rd8-
d10 Wand
d 
d 
hl niro Rundle
eformter Dübe
Ableitung im B
tahl Rd8-10/R
h Stahl verz R
mmer Stahl ver
ngsverbindung
rallelverbindun
euzverbindung
Verbindung Sta
h Stahl niro R
mmer Stahl niro
ngsverbindung
rallelverbindun
euzverbindung
Verbindung Sta
Stahl niro NW 
Geländer ans
n 
ontrollmessun
KG 446
stromanlagen
Bestandstrom
Bestandstrom
Kabeln/ Leitung
Kabeln/ Leitung
erbindungsmuf
erbindungsmuf
kanal 90/210  
h Beton D 20-2
Beton D 25-36
ahme aufnehm
aufnehmen u
ndiger 
utzers 
entation / Revi
n Stundenlohn
enlohnarbeiten
lohnarbeiten s
KG 449
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
undleiter
urchm. 8mm
0mm Aufbaute
Aufbauten
hdach
-Al haust.
-Al Halte.
-Al Halte.
-Al Halte.
eiter
el Rundl.
Bestand .
Rd8-10
Rd8-10
rz Rd8-10
g Stahl .
ng Stah.
g Stahl .
ahl verz
Rd8
o Rd8-10
g Stahl .
ng Stah.
g Stahl .
ahl niro
100-150.
chweißen
g
6    B l i t z s ch
n, Sonstiges
mkreisen .
mkreisen .
gen bis .
gen bis .
ffe bis 5x6mm
ffe bis 5x25.
öffnen .
25cm bohre.
6cm bohren .
men und ver.
und verschließ
isionsunterlag
narbeite.
n sämtli.
sämtlic.
9    S t a r k s tr
stungen, 3. Ba
 der Nordterras
Menge M
60,000 m
15,000 S
5,000 S
en 2,000 S
2,000 S
2,000 m
2,000 m
2,000 m
2,000 m
2,000 m
5,000 m
10,000 m
10,000 m
10,000 S
10,000 S
20,000 m
10,000 S
10,000 S
10,000 S
5,000 S
5,000 S
10,000 S
5,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
10,000 S
1,000 S
1,000 p
hutz- und Erd
2,000 S
2,000 S
2,000 S
2,000 S
m² 1,000 S
1,000 S
20,000 m
2,000 S
2,000 S
5,000 S
ßen 2,000 S
1,000 S
1,000 p
gen 1,000 p
2,000 h
5,000 h
5,000 h
romanlagen, S
auabschnitt
se 
E Einh
m
St
St
St
St
m
m
m
m
m
m
m
m
St
St
m
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
sch
ungsanla.
St
St
St
St
St
St
m
St
St
St
St
St
sch
sch
Sonstiges
heitspreis 
in EUR 
4,00 
3,20 
35,00 
17,00 
21,00 
18,00 
3,65 
7,20 
7,20 
22,00 
12,60 
4,30 
5,50 
3,90 
3,70 
1,15 
6,50 
3,75 
4,00 
4,00 
3,75 
4,10 
4,00 
6,50 
6,80 
5,90 
6,15 
6,15 
6,40 
6,50 
28,00 
285,00 
 
9,10 
9,30 
16,00 
11,00 
29,00 
42,50 
5,10 
11,00 
15,00 
8,75 
55,00 
250,00 
 
 
38,50 
36,50 
29,00 
Seite
Gesamtbet
in E
240
48
175
34
42
36
7
14
14
44
63
43
55
39
37
23
65
37
40
20
18
41
20
13
13
11
12
12
12
13
280
285
165
3.483
18
18
32
22
29
42
102
22
30
43
110
250
115
415
77
182
145
1.654
 
e 5 von 7 
 
trag 
EUR 
 
0,00 
8,00 
5,00 
4,00 
2,00 
6,00 
7,30 
4,40 
4,40 
4,00 
3,00 
3,00 
5,00 
9,00 
7,00 
3,00 
5,00 
7,50 
0,00 
0,00 
8,75 
1,00 
0,00 
3,00 
3,60 
1,80 
2,30 
2,30 
2,80 
3,00 
0,00 
5,00 
5,00 
 
3,65 
8,20 
8,60 
2,00 
2,00 
9,00 
2,50 
2,00 
2,00 
0,00 
3,75 
0,00 
0,00 
5,00 
5,00 
7,00 
2,50 
5,00 
 
4,55 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
OZ 
 
 
3.10.1.4. 
3.10.1.4.1
3.10.1.4.2
3.10.1.4.3
3.10.1.4.4
3.10.1.4.5
3.10.1.4.6
3.10.1.4.7
3.10.1.4.8
3.10.1.4.9
3.10.1.4.1
3.10.1.4.1
3.10.1.4.1
3.10.1.4.1
3.10.1.4.1
3.10.1.4.1
3.10.1.4.1
 
 
 
 
 
 
 
3.11. 
3.11.1. 
3.11.2. 
3.11.3. 
3.11.4. 
3.11.5. 
3.11.6. 
3.11.7. 
3.11.8. 
3.11.9. 
 
 
 
 
  
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
Leist
KG 4
1. Verb
2. Fan g
3. Ablt g
4. Fan g
5. Elek t
6. Insta
7. Insta
8. Kab e
9. Kab e
10. Kab e
11. Kab e
12. AP-I n
13. AP-I n
14. AP-I n
15. AP-I n
16. Abkl e
 
Sum
 
Sum
 
Sum
Baun
Proje
Gebä
Tragw
Planu
Planu
Therm
Scha
Siche
Guta
 
Sum
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
tungsbeschre
494    Demo
indungsstelle 
gltg demont. in
g demont. in B
gstange demon
troinstallations
llationskanal b
llationskanal b
el/Ltg bis 5x2,5
el/Ltg bis5x6m
el/Ltg bis 5x16
el/Ltg bis 5x25
nstallationsger
nstallationsger
nstallationsger
nstallationsger
emmen von M
me 3.10.1.4. 
me 3.10.1. 
me 3.10. 
nebenkosten 
ektleitung AGM
äudeplanung, 
werksplanung
ung der techn
ung der techn
mische Bauph
allschutz und R
erheits- und G
chten und Ber
me 3.11. 
me 3. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
eibung 
ntagearbeite
Fangltg./Abltg
n Behälter lade
ehälter laden
nt. in Behälter
srohr demont. 
bis 60x60mm 
bis 60x230mm
5mm2 demont
m2 demont. in
6mm2 demont
5mm2 demont
rät demont. in
rät demont. in
rät demont. in
rät demont. in
Maschinen, bis 
KG 494
KG 440
Starkst
M (netto = Bru
LP 4-8 
, LP 3+4+5
ischen Ausrüs
ischen Ausrüs
hysik, LP 3+5
Raumakustik
Gesundheitssc
ratung, Bauwe
Baune
BA III -
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
 
n 
g. demo.
en
r laden
in .
demont.
m demont.
t. in Behä.
n Behälte.
. in Behäl.
. in Behäl.
n Behäl.
n Behäl.
n Behäl.
n Behäl.
 10 kW
4    D e m o nt
0 - Blitzschut
tromanlagen
tto)
stung, Lüftung
stung, Starkst
chutz
erksdiagnostik
benkosten
- Nordterrass
stungen, 3. Ba
 der Nordterras
Menge M
60,000 S
10,000 m
200,000 m
2,000 S
40,000 m
20,000 m
30,000 m
40,000 m
40,000 m
20,000 m
20,000 m
5,000 S
5,000 S
2,000 S
2,000 S
5,000 S
tagearbeiten
tzanlage Vorb
1,000 p
1,000 p
1,000 p
g 1,000 p
rom 1,000 p
1,000 p
1,000 p
1,000 p
k 1,000 p
se
auabschnitt
se 
E Einh
St
m
m
St
m
m
m
m
m
m
m
St
St
St
St
St
bauten
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
sch
heitspreis 
in EUR 
1,90 
2,10 
1,90 
6,70 
1,70 
2,15 
2,55 
0,90 
1,00 
1,20 
1,30 
2,15 
2,55 
2,50 
5,50 
7,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite
Gesamtbet
in E
114
21
380
13
68
43
76
36
40
24
26
10
12
5
11
35
916
7.653
7.653
50.000
103.000
10.000
0
3.000
5.000
4.000
5.000
5.000
185.000
1.505.556
 
e 6 von 7 
 
trag 
EUR 
 
4,00 
1,00 
0,00 
3,40 
8,00 
3,00 
6,50 
6,00 
0,00 
4,00 
6,00 
0,75 
2,75 
5,00 
1,00 
5,00 
 
6,40 
 
3,21 
 
3,21 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
6,45 
Ingenie
Gerich
04103 
 
 
 
 
 
 
Ordnung
 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.9. 
3.10. 
3.11. 
 
 
 
 
 
 
eurbüro fü
htsweg 28 
Leipzig 
gszahl Kur z
BA II
Baus
Gerü
Rück
Beton
Wärm
Natu
Natu
Met
a
Klem
Stark
Baun
 
Sum
ür Bauwer
ANLAGE 0
M
ztext
II - Nordterras
stelleneinrichtu
starbeiten (Ge
kbau-/ Abbruch
n- und Mauerw
medämmung/D
rsteinverlegun
rsteinarbeiten
allbau- und Sch
mpnerarbeiten 
kstromanlagen
nebenkosten 
me 3. 
rkserhaltu
01 - Aufstellun
Modernisierung d
Z
sse 
ung 
erüste/ Aufzug
harbeiten
werksarbeiten
Dachabdichtun
ng 
 (Treppe)
hlosserarbeite
n 
BA III –
ung 
g der Einzellei
Oper Leipzig
der Dächer und
Zusammen
g)
n
ng
en
– Nordterrass
stungen, 3. Ba
 der Nordterras
nstellung
se (netto)
auabschnitt
se 
Seite
Betrag in E
14.679
130.629
117.807
95.254
331.618
441.794
57.500
106.451
17.167
7.653
185.000
 1.505.55 6
 
e 7 von 7 
 
EUR 
 
9,96 
9,41 
7,12 
4,26 
8,33 
4,53 
0,00 
1,95 
7,68 
3,21 
0,00 
 
6,45 
Anlage 2: 
Baufachliche Stellungnahme des Staatsbetriebes 
Immobilien- und Baumanagement SIB vom 28.09.2016
- NUR IM ALLRIS EINSEHBAR - 


































Anlage 3: 
Förderrechtliche Zustimmung der 
Sächsischen Aufbaubank vom 13.12.2016
- NUR IM ALLRIS EINSEHBAR -