30. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs (Stand 30.09.2024)
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-Ifo-00097
Datum: 2024-11-13
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4 
 
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VIII-Ifo-00097 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
Stammbaum: 
 
VIII-Ifo-00097 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
Betreff: 
30. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen 
Freizeittreffs (Stand 30.09.2024) 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Beschlussfassung 
FA Stadtentwicklung und Bau  Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie  Information zur Kenntnis 
FA Finanzen  Information zur Kenntnis 
SBB Nord  Information zur Kenntnis 
SBB Nordost  Information zur Kenntnis 
SBB Ost  Information zur Kenntnis 
SBB Südost  Information zur Kenntnis 
SBB Süd  Information zur Kenntnis 
SBB Südwest  Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West  Information zur Kenntnis 
SBB West  Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest  Information zur Kenntnis 
SBB Mitte  Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  Information zur Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der 30. Sachstandsbericht (Stand 30.09.2024) zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug  
gesamtes Stadtgebiet 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
x  Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
 
1 von 19 in Zusammenstellung
2/4 
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen sowie 
Förderschulen und Berufsschulzentren mit den jeweiligen Schulsporthallen. Hinzu kommen 
Auslagerungsschulen und Horte.  
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen sowie Offene Freizeittreffs 
werden gesondert aufgeführt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
III.  Sachverhalt 
 
1.  Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert.  
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschule 
(GMS) sowie Förderschulen (FÖS) und Berufsschulzentren (BSZ) mit den jeweiligen 
Schulsporthallen (SH). Hinzu kommen Auslagerungsschulen (AS) und Horte (HO). 
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Jugendhilfeeinrichtungen (JHE) sowie Offene 
Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
2.  Ausführliche Darstellung der Information 
 
In Anlehnung an die Schul- und Kitabaustrategie mit Einordnung nach Blöcken bzw. 
Kapazitätserweiterung und -sicherung erfolgt die Sortierung der Baumaßnahmen in den 
Anlagen. Die Anlagen werden zudem nach Objektnutzung wie folgt untergliedert:  
 
 a) für Schulbau  
 b) für Kita, JHE sowie OFT  
 
In Anlage 0 wird die Anlagenübersicht mit Turnus der Berichterstattung dargestellt. Die 
Anlagenstruktur und die Zeiträume der Berichterstattung zu den einzelnen Anlagen wurde 
mit Anpassung des 23. Sachstandsberichts (VII-Ifo-08035) abgestimmt.  
 
Auf die ausführlichen Erläuterungen zum Vorbereitungs- und Umsetzungsstand der 
Sofortschulen (VI-DS-05899-NF-21) wird verzichtet. Die Berichterstattung der bereits im Bau 
2 von 19 in Zusammenstellung
3/4 
 
befindlichen Maßnahmen (ID TF 46 Glockenstraße 6, Schule an der Glockenstraße, OS und 
ID TF 44 Antonienstraße 24, Schule am Adler, OS) sind in den vorhandenen Anlagen zur 
Terminübersicht und den Finanzdaten enthalten. 
  
Detaillierte Information zu den Anlagen  
 
Anlagen 1a und 1b Terminübersicht  
 
In den Anlagen Terminübersicht Schulbau (Anlage 1a) und Terminübersicht 
Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 1b) werden 
sowohl geplante als auch in Realisierung befindliche Baumaßnahmen mit den jeweiligen 
Projektständen abgebildet. Für eine bessere Prognose und Übersichtlichkeit wurden 
zusätzliche Spalten mit Informationen ergänzt.  
 
In den Anlagen werden Baumaßnahmen mit maßnahmenkonkret vorliegenden Planungs- 
und/oder Baubeschluss dargestellt. Weitere Planungen von Vorhaben obliegen der derzeit in 
Fortschreibung befindlichen Schulbaustrategie (VII-DS-07361-NF-04-DS-01) und 
Kitabaustrategie (VII-DS-07361-NF-04-DS-02) bzw. Beschlüssen durch den Stadtrat. 
 
Die Einschätzung der Verwaltung wird mit einem Ampelsystem hinterlegt, welches keine 
Terminverschiebung (grün), unkritische Terminverschiebungen (gelb) oder kritische 
Terminverschiebungen (rot) im Planungs- oder Bauprozess bei den einzelnen Vorhaben 
anzeigt.  
 
Anlagen 2a und 2b Finanzdaten 
 
In den jeweiligen Anlagen Finanzdaten werden die aktuellen Beschlüsse einschließlich der 
mit dem jeweiligen Beschluss bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, 
Zuschüsse) und bestätigte Änderungen zu Mehrkosten getrennt nach Schulbau (Anlage 2a) 
und Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 2b) 
dargestellt.  
 
In den Anlagen werden Baumaßnahmen mit maßnahmenkonkret vorliegenden Planungs- 
und/oder Baubeschluss dargestellt. Weitere Planungen von Vorhaben obliegen der derzeit in 
Fortschreibung befindlichen Schulbaustrategie (VII-DS-07361-NF-04-DS-01) und 
Kitabaustrategie (VII-DS-07361-NF-04-DS-02) bzw. Beschlüssen durch den Stadtrat. 
 
Über die Mehrkosten und Mittelumwidmungen, die sich aus der Entscheidungsbefugnis des 
Oberbürgermeisters gemäß § 21 der Hauptsatzung (VII-DS-06361-NF-04 vom 15.12.2022) 
ergeben, wird ergänzend auf die Anlagen 3a bzw. 3b verwiesen.  
 
Sämtliche Beträge werden inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen. 
 
Anlagen 3a und 3b Unterjährige Mittelumwidmungen 
 
Unterjährige Mittelumwidmungen gemäß folgenden Gesetzesgrundlagen 
 
- § 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (über-/außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen) 
- § 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
- § 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Aufwendungen, Auszahlungen, 
Verpflichtungsermächtigungen)  
 
werden, getrennt nach Schulbau (Anlage 3a) bzw. Kindertagesstätten, 
Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 3b) ausgewiesen. Die 
Berichterstattung erfolgt entsprechend den Regelungen zu Wertgrenzen der Hauptsatzung. 
Dabei werden Mehrkosten aus Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind. 
 
3 von 19 in Zusammenstellung
4/4 
 
Anlagen 4a und 4b Erläuterung risikobehafteter Vorhaben  
 
Die Anlage 4 enthält eine Kurzerläuterung der risikobehafteten Vorhaben aufgrund kritischer 
Terminverschiebungen. Ziel der Verwaltung ist es, bei kritischen Terminverschiebungen 
zeitnah Gegensteuerungsmaßnahmen zu erarbeiten, umzusetzen und darüber in folgenden 
Berichten zu informieren.  
 
Risikobehaftete Schulbauvorhaben, Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen und 
Offene Freizeittreffs liegen zum jetzigen Bericht nicht vor. Das Bauvorhaben ID TF 256 
Schwarzenbergweg 4, Heinrich-Mann-Schule, GS wurde in 09 2024 fertiggestellt.  
 
 
Anlage/n 
0 Anlage 0 - Anlagenübersicht (öffentlich) 
 
1 Anlage 1a - Terminübersicht Schulbau (öffentlich) 
 
2 Anlage 1b - Terminübersicht Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
3 Anlage 2a - Finanzdaten Schulbau (öffentlich) 
 
4 Anlage 2b - Finanzdaten Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
5 Anlage 3a - Mittelumwidmungen Schulbau (öffentlich) 
 
6 Anlage 3b - Mittelumwidmungen Kita JHE OFT (öffentlich) 
 
 
4 von 19 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita Anlagenübersicht Anlage 0
zu VIII-Ifo-00097
Anlagen ab 23. Sachstandsbericht Berichtsturnus
Anlage 1 a Terminübersicht Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 2 a Finanzdaten Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 3 a Unterjährige Mittelumwidmungen Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 4 a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 5 Kapazitäten Schulen Schulen 30.06. jährlich
Anlage 6 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 7 a Baukostenvergleiche Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 8 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Berichterstattung zum Umsetzungsstand Jahresvorhabenplan 
(Werterhaltung)
Übersicht zu in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten 
Maßnahmen 
1/1
5 von 19 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00097 
lfd. 
Nr ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
1 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterun g 2028 2 A - 08.2022 04.2026 04.2025 11.2026 07.2028 10.2029 VII-DS-07433 -
2 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung 2031 2 C - 08.2 022 04.2026 07.2028 04.2030 07.2031 11.2031 VII-DS-07433 -
3 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher GS Neub au 2024 3 A - 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 12.2024 02.2025 VI-DS-06977 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
4 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher Sport halle SH Neubau 2024 3 A - 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 12. 2024 02.2025 
VI-DS-06977 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
5 19 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher GMS S anierung 2029 3 B - 03.2023 11.2025 09.2026 09.2026 08.2029 0 8.2029 
VII-DS-08026 -
6 869 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher Sp orthalle SH Sanierung 2029 3 B - 03.2023 11.2025 09.2026 09.2 026 08.2029 08.2029 VII-DS-08026 -
7 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sani erung 2025 4 B - 12.2020 07.2022 05.2023 09.2023 11.2025 07.2026 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06985 
8 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS N eubau 2025 5 AA - 07.2021 04.2023 11.2023 07.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-02822 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
9 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2027 5 B - 07.2021 04.2024 06.2025 06.2025 12.2027 12.2027 
VII-DS-02822 VII-DS-09341 
10 95 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße GS Neub au 2026 6 A - 05.2020 01.2023 06.2024 06.2024 09.2026 10.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498- 
DS-03 
11 879 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße Spor thalle SH Neubau 2026 6 A - 05.2020 01.2023 06.2024 06.2024 09 .2026 10.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498- 
DS-03 
12 68 Rosenowstraße 60 Robert-Blum-Schule Haus 2 BSZ San ierung 2029 6 B - 11.2023 03.2026 02.2027 02.2027 03.2029 07.2029 VII-DS-08972 -
13 867 Rosenowstraße 60 Berufsschulzentrum 12 - Robert- 
Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung 2029 6 B - 11.2023 03.2026 02.2027 02.2027 03.20 29 07.2029 
VII-DS-08972 -
14 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karls ruher Straße GS Neubau 2026 7 A - 06.2022 10.2024 07.2024 02.2025 07.2026 09.2028 VII-DS-07086 -
15 870 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karlsruher Straße 
Sporthalle SH Neubau 2026 7 A - 06.2022 10.2024 06.2024 02.2025 07.2026 09.2028 
VII-DS-07086 -
16 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle SH N eubau 2027 7 B - 06.2024 06.2024 11.2025 11.2025 06.2027 06.2 027 VII-DS-10129 VII-DS-10129 
17 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle SH Neubau 2025 8 A - 01.2019 02.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12. 2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
18 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neub au 2025 8 A - 01.2019 04.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12.2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
19 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanier ung 2023 9 A - 11.2019 07.2021 11.2021 01.2022 12.2023 09.2024 VII-DS-00402 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
20 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 2027 9 B - 10.2022 08.2025 06.2025 06.2026 12.2027 07.2028 
VII-DS-07445 -
21 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung 2027 9 B - 10.2022 08.2025 06.2025 06.2026 12.2027 07.2028 VII-DS-07445 -
22 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF Sanierung 2024 10 A - 09.2019 11.2021 05.2023 09.2023 08.2024 07.2024 -
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-03 
23 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgarten straße GS Sanierung 2026 10 B - 09.2019 11.2021 02.2023 04.2023 01.2026 01.2026 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
24 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sa nierung 2028 10 C - 09.2019 11.2021 11.2024 02.2026 03.2028 03.2028 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
25 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Ne ubau 2028 10 D - 03.2020 06.2024 01.2026 02.2026 07.2028 05.2029 VII-DS-00935 VII-DS-10199 
26 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sa nierung 2026 11 A - 12.2023 07.2025 07.2025 07.2026 07.2026 - VII-DS-08642 
Stand: 21.10.2024 
10:33 Uhr 1/4 
6 von 19 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00097 
lfd. 
Nr ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
27 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 202 5 11 B - 06.2023 02.2022 08.2022 08.2022 04.2025 04.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
28 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule Interim F ÖS Interim 2027 15 A - 09.2023 05.2025 02.2026 02.2026 05.202 7 05.2027 
VII-DS-08807 -
29 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanier ung 2029 15 B - 09.2023 05.2026 07.2027 11.2027 11.2029 03.2029 VII-DS-08807 -
30 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße GS Neubau 2026 16 A - 03.2022 12.2024 06.2024 11.2024 08.2026 01.2027 
VII-DS-06864 -
31 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße Sporthalle SH Neubau 2026 16 A - 03.2022 12.2024 06.2024 11.2024 08.2026 01.2027 
VII-DS-06864 -
32 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld- 
Sporthalle SH Neubau 2024 17 A - 07.2021 10.2021 02.2022 02.2022 12.2024 12.2024 
VII-DS-02831 VII-DS-06310- 
DS-03 
33 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau 2 026 17 B - 07.2021 11.2022 09.2023 03.2023 07.2026 03.2027 VII-DS-02831 VII-DS-07385 
34 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld- 
Sporthalle SH Neubau 2026 17 B - 07.2021 11.2022 09.2023 03.2023 07.2026 03.2027 
VII-DS-02831 VII-DS-07385 
35 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierun g 2024 18 B - 07.2021 06.2022 06.2022 03.2024 08.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
36 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Erweiteru ng 2028 19 A - 01.2021 09.2026 08.2025 07.2028 08.2028 05.2031 
VII-DS-01933- 
DS-03 -
37 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung 2038 19 B - 01.2021 06.2034 06.2035 06.2035 07.2038 07.2038 VII-DS-01933- 
DS-03 -
38 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau 2038 19 C - 01.2021 06.2034 06.2035 06.2035 07.2038 07.2038 VII-DS-01933 -
39 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule Interi m GS Interim 2025 20 A - 06.2023 09.2024 09.2024 02.2025 02.20 25 - VII-DS-08539 
40 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanie rung 2027 20 B - 05.2020 06.2023 03.2025 03.2025 06.2027 06.2 027 VII-DS-00944 VII-DS-08539 
41 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2029 20 C - 05.2020 08.2025 07.2027 07.2027 07.2029 07.2029 
VII-DS-00944 -
42 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Interim GY Interim 2025 21 A - 06.2021 02.2025 02.2025 08.2025 06.2025 12.2025 
VII-DS-02633 -
43 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Haus 1 GY Sanierung 2028 21 B - 06.2021 02.2025 12.2025 08.2026 03.2028 02.2029 
VII-DS-02633- 
DS-01 -
44 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Haus 2 GY Sanierung 2026 21 B - 06.2021 02.2025 12.2025 02.2026 07.2026 07.2026 
VII-DS-02633- 
DS-01 -
45 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau 2027 24 A - 06.2022 12.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 
VII-DS-07088 -
46 930 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf GY S anierung 2025 - - - 09.2024 06.2025 06.2025 08.2025 08.2025 - VII-DS-10540 
47 151 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Sanier ung 2025 - - - 04.2024 12.2024 12.2024 07.2025 07.2025 - VII-DS-10211 
48 551 Franzosenallee 21 Schule Zweenfurther Straße 
Vorinterim FÖS Interim 2025 - - - 06.2024 10.2024 10.2024 02.2025 02.202 5 -
VII-DS-10400 
49 934 Hohe Straße 19 Hort HO Neubau 2027 - - - 06.2022 12.202 4 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
50 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf Interim GS In terim 2025 - - - 03.2019 09.2023 05.2024 06.2024 01.2025 04.2025 VII-DS-02297 VII-DS-08515- 
NF-02 
51 927 Neptunweg 31 Kay-Espenhayn-Schule Sporthalle SH I nterim 2025 - - - 04.2024 12.2024 12.2024 02.2025 02.2025 - VII-DS-10079 
52 652 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Sanierun g 2024 - - - 05.2023 11.2023 12.2023 08.2024 12.2024 - VII-DS-08229- 
DS-01 
Stand: 21.10.2024 
10:33 Uhr 2/4 
7 von 19 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00097 
lfd. 
Nr ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
53 650 Stuttgarter Allee 15 Bildungs- und Bürgerzentrum 
Grünau BBZ Neubau 2031 - - - 04.2024 05.2027 10.2028 10.2028 10.2031 10.2031 
VII-DS-08973- 
NF-01 -
54 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf In terim GS Interim 2025 - - x 06.2020 04.2024 01.2025 04.2025 11.2025 08.2026 VII-DS-01443 VI-DS-08644 
55 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Er weiterung 2028 - - x 06.2020 04.2024 02.2026 08.2026 04.2028 10.2028 VII-DS-01443 VI-DS-08644 
56 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sa nierung 2028 - - x 06.2020 04.2024 02.2026 08.2026 04.2028 10.2028 VII-DS-01443 VI-DS-08644 
57 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Spo rthalle SH Sanierung 2025 - - x 04.2023 01.2024 06.2024 01.2025 07.2025 - VII-DS-07989 
58 820 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanier ung 2026 - - x 01.2023 06.2025 09.2025 11.2025 09.2026 11.2026 VII-DS-07893 -
59 391 Andromedaweg 25 Schule Andromedaweg FÖS Sanierung 2029 - - x 07.2023 01.2026 05.2027 05.2027 11.2029 11.2029 VII-DS-08512 -
60 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung 2025 - - x 01.2023 04.2024 08.2024 08.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-07895 VII-DS-09764 
61 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung 2024 - - x 04.2020 10.2022 03.2023 03.2023 07.20 24 08.2025 VI-DS-06442- 
DS-02 
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
62 878 Friesenstraße 6 Schule an der Friesenstraße 
Sporthalle SH Sanierung 2028 - - x 11.2022 02.2026 01.2026 06.2027 12.2028 06.2030 
VII-DS-07444 -
63 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY Sa nierung 2028 - - x 11.2022 02.2026 01.2026 07.2027 12.2028 06.2030 VII-DS-07444 -
64 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthall e SH Sanierung 2025 - - x 07.2022 04.2024 04.2024 05.2025 07.2025 - § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
65 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierun g 2027 - - x 04.2022 10.2024 08.2025 08.2025 08.2027 08.2027 
VII-DS-07084- 
DS-01 VII-DS-10446 
66 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Sta hmeln GS Neubau 2031 - - x 08.2024 06.2027 12.2028 12.2028 07. 2031 07.2031 VII-DS-10439 -
67 915 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln 
Sporthalle SH Neubau 2031 - - x 08.2024 06.2027 12.2028 12.2028 07.2031 0 7.2031 
VII-DS-10439 -
68 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanier ung 2025 - - x 06.2018 07.2021 04.2022 05.2022 02.2025 06.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
69 108 Höltystraße 51 Schule Höltystraße Sporthalle SH N eubau 2025 - - x 07.2020 10.2022 06.2023 06.2023 06.2025 06.2 025 
VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-07447 
70 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße OS Neubau 2028 - - x 12.2022 06.2025 08.2025 07.2026 07.2028 10.2028 VII-DS-07446 -
71 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße 
Sporthalle SH Neubau 2028 - - x 12.2022 06.2025 08.2025 07.2026 07.2028 10.2028 
VII-DS-07446 -
72 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau 20 25 - - x 10.2019 03.2022 01.2023 02.2023 08.2025 08.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06738- 
DS-02 
73 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 2027 - - x 03.2019 09.2023 03.2025 03.2025 02.2027 03.2027 VII-DS-02297 VII-DS-08515- 
NF-02 
74 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2025 - - x 10.2019 03.2022 10.2022 02.2023 01.2025 01.2025 
VII-DS-00602 VII-DS-06740- 
DS-02 
75 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2024 - - x 09.2019 12.2020 10.2021 02.2021 08.2024 0 8.2024 
VI-DS-03932- 
NF-02 
VII-DS-01825- 
DS-04 
76 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule GY Erweiterung 2025 - - x 01.2023 04.2024 08.2024 08.2024 02. 2025 02.2025 
VII-DS-07895 VII-DS-09763 
77 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau 2025 - - x 01.2021 01.2024 09.2024 09.2024 12.2025 12. 2025 VII-DS-06741 VII-DS-09745 
78 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule Sporthalle SH Neubau 2030 - - x 04.2024 02.2027 05.2028 05.2028 10.2030 1 0.2030 
VII-DS-09370- 
NF-02 -
Stand: 21.10.2024 
10:33 Uhr 3/4 
8 von 19 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00097 
lfd. 
Nr ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
79 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurth er Straße FÖS Sanierung 2029 - - x 09.2023 02.2026 07.2027 07 .2027 12.2029 12.2029 VII-DS-08806 -
80 918 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther Straße 
Sporthalle SH Sanierung 2029 - - x 09.2023 02.2026 07.2027 07.2027 12.20 29 12.2029 
VII-DS-08806 -
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Berufsschulzentrum 
Auslagerungsschule 
Hort 
3
2
1
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können beschult 
werden 
Stand: 21.10.2024 
10:33 Uhr 4/4 
9 von 19 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-00097 
lfd. Nr ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kate gorie Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neuba u 2027 1 A - 03.2023 03.2025 09.2025 01.2026 07.2027 11.2027 VII-DS-00736- 
DS-01 -
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung 2028 2 B - 07.2023 01.2026 12.2026 04.2027 06.2028 10.2028 VII-DS-08511 -
3 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau 2025 3 A - 10.2022 08.2024 08.2024 08.2024 11.2025 11. 2025 VII-DS-07518 -
4 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neub au 2024 4 A - 02.2021 01.2023 06.2023 06.2023 09.2024 09.2024 VII-DS-02416 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
5 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kit a Sanierung 2027 5 B - 10.2023 06.2025 01.2026 01.2026 12.202 7 12.2027 
VII-DS-08971 -
6 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau 2026 6 A - 03.2021 05.2024 12.2024 12.2024 06.2026 06.2026 VII-DS-01311 VII-DS-10030 
7 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2 027 9 A - 06.2022 12.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
8 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 20 27 9 AA - 06.2022 12.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
9 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Ki ta Sanierung 2025 10 A - 10.2022 07.2023 07.2023 05.2025 05.2 025 - VII-DS-07384- 
DS-04 
10 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung 2024 10 AA - 10.2022 11.2022 06.2023 07.2024 05.2025 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
11 780 Lobstädter Straße 14 a/b Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 10 B - 03.2022 09.2024 08.2025 08.2025 05 .2027 05.2027 
VII-DS-07258- 
DS-01 -
12 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau 2027 10 C - 12 .2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
13 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 20 27 10 CC - 12.2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
14 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2027 12 B - 07.2023 11.2024 12.2025 12.202 5 12.2027 12.2027 VII-DS-08599 -
15 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2027 12 C - 07.2023 11.2024 12.2025 12.202 5 12.2027 12.2027 VII-DS-08599 -
16 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sa nierung 2028 19 B - 12.2023 09.2026 08.2025 07.2028 08.2028 05.2031 VII-DS-01933- 
DS-03 -
17 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung J HE Neubau 2024 - - x 07.2019 11.2022 03.2023 06.2023 12.2024 07.2025 VI-DS-08129 VII-DS-07383 
18 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE N eubau 2025 - - x 01.2018 11.2022 03.2023 10.2023 09.2025 09.2025 VI-DS-04973- 
NF-01 
VII-DS-06522- 
DS-03 
19 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtu ng Kita Neubau 2026 - - x 04.2019 10.2023 03.2025 11.2024 10.2 026 10.2026 VI-DS-06977 VII-DS-02747- 
DS-01 
20 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2 027 - - x 12.2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
21 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neu bau 2024 - - x 08.2019 01.2022 09.2022 01.2023 04.2024 07.2024 VI-DS-08275 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
22 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sa nierung 2025 - - x 09.2018 05.2022 10.2022 11.2022 02.2025 02.2025 
VI-DS-04085- 
NF-01 
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
23 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neu bau 2024 - - x 01.2019 03.2022 10.2022 12.2022 09.2024 09.2024 
VI-DS-06749 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
24 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OF T Neubau 2031 - - x 04.2024 05.2027 10.2028 10.2028 10.2031 10 .2031 
VII-DS-08973- 
NF-01 -
25 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung 2024 - - x 01 .2021 06.2022 04.2023 04.2023 10.2024 10.2024 VII-DS-01665 VII-DS-06715- 
DS-03 
Stand: 17.10.2024 
13:22 Uhr 1/2 
10 von 19 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-00097 
lfd. Nr ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kate gorie Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Legende: 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Jugendhilfeeinrichtung 
Stand: 17.10.2024 
13:22 Uhr 2/2 
11 von 19 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00097 
lfd. 
Nr ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP)  
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
1 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterun g    18.382.200 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   18.382.200 € 100,00% 
2 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung    22.288.4 00 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   22.288.400 € 100,00% 
3 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher GS Neub au    43.211.000 €       36.011.000 €      7.200.000  € 19,99%    40.011.000 €    42.011.000 €    43.211. 000 €                   - €    27.535.742 €    11.0 32.698 €   32.178.302 € 74,47% 
4 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher Sport halle SH Neubau  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID19 6  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196   s. ID196  s. ID196 s. ID196 
5 19 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher GMS S anierung    42.422.605 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        226.20 5 €    19.560.000 €   22.862.605 € 53,89% 
6 869 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher Sp orthalle SH Sanierung  s. ID19  s. ID19  s. ID19  s. I D19  s. ID19  s. ID19  s. ID19  s. ID19  s. ID19  s . ID19  s. ID19  s. ID19 
7 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sani erung    25.349.130 €       13.000.000 €    12.349.1 30 € 94,99%    25.349.130 €                   - €                   - €                   - €     5.002 .730 €    11.186.326 €   14.162.804 € 55,87% 
8 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS N eubau    16.100.000 €       13.403.000 €      2.697. 000 € 20,12%    16.100.000 €                   - €                   - €                   - €    13.18 3.000 €                   - €   16.100.000 € 100,00 % 
9 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung    29 .170.000 €       29.170.000 €                   - €  0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        9 72.364 €    14.950.000 €   14.220.000 € 48,75% 
10 95 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße GS Neub au    30.194.200 €       29.807.300 €         386.90 0 € 1,30%    30.194.200 €                   - €                   - €                   - €     4.422.0 77 €    20.032.232 €   10.161.968 € 33,66% 
11 879 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße Spor thalle SH Neubau  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID9 5  s. ID95 s. ID95 
12 68 Rosenowstraße 60 Robert-Blum-Schule Haus 2 BSZ San ierung    23.447.600 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          34.599  €                   - €   23.447.600 € 100,00% 
13 867 Rosenowstraße 60 Berufsschulzentrum 12 - Robert- 
Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung      6.057.800 €                     - €                    - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.057.800 € 100,00% 
14 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karls ruher Straße GS Neubau    29.943.700 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €     2.500.000 €      9.735.082 €   20.208.618 € 67,4 9% 
15 870 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karlsruher Straße 
Sporthalle SH Neubau  s. ID306  s. ID306  s. ID306  s. ID306  s.  ID306  s. ID306  s. ID306  s. ID306  s. ID306  s. ID306  s. ID306  s. ID306 
16 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle SH N eubau      9.599.600 €         9.599.600 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €      5.759.800 €    3.839 .800 € 40,00% 
17 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle SH Neubau  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. I D139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID 139  s. ID139 s. ID139 
18 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neub au    59.927.430 €       59.927.430 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €    22.050.799 €    14.571.360 €   45.356.070 € 75,68 % 
19 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanier ung    21.409.210 €       17.409.210 €      4.000.00 0 € 22,98%    20.179.210 €    21.409.210 €                   - €                   - €    17.629.623 €      6.243.839 €   15.165.371 € 70,84% 
20 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung    27.681.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        465.703 €                   - €   27.681.000 € 100,00% 
21 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung      3.419.000 €                       -  €                     - €                   - €                   - €                   - €            2.133 €                   - €    3.419.000 € 100, 00% 
22 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF Sanierung      1.976.500 €         1.207.000 €         769.500 € 63,75%      1.637.000 €      1.976.5 00 €                   - €                   - €     1.597.051 €                   - €    1.976.500 € 100,00% 
23 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgarten straße GS Sanierung    14.605.194 €       14.605.194 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     4.298.872 €      7.966.234 €    6.638.960 € 45,46% 
24 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sa nierung    14.177.062 €       14.177.062 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        479.077 €      5.226.672 €    8.950.390 € 63,13% 
25 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Ne ubau    15.952.100 €       15.952.100 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €         633.489 €      8.901.700 €    7.050.400 € 4 4,20% 
26 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sa nierung      3.068.300 €         3.068.300 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        154.705 €                   - €    3.0 68.300 € 100,00% 
Stand: 21.10.2024 
10:34 Uhr 1/4 
12 von 19 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00097 
lfd. 
Nr ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP)  
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
27 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung    15.420.155 €       12.386.000 €      3.034.155 € 24 ,50%    13.186.000 €    14.488.000 €    15.170.155 €     15.420.155 €         250.000 €     9.882.290 €      6.804.412 €    8.615.743 € 55,87% 
28 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule Interim F ÖS Interim      4.744.400 €                       - €                      - €                   - €                   - €                   - €        135. 800 €                   - €    4.744.400 € 100,00% 
29 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanier ung    32.386.940 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          16.363 €                   - €   32.386.940 € 100,00% 
30 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße GS Neubau    32.532.900 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €     2.118.000  €      8.250.833 €   24.282.067 € 74,64% 
31 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße Sporthalle SH Neubau  s. ID491  s. ID491  s. ID491  s. ID491  s.  ID491  s. ID491  s. ID491  s. ID491  s. ID491  s. ID491  s. ID491  s. ID491 
32 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld- 
Sporthalle SH Neubau    28.542.400 €       23.012.400 €      5.5 30.000 € 24,03%    25.255.400 €    28.542.400 €                   - €                   - €    17.068.3 40 €      5.190.000 €   23.352.400 € 81,82% 
33 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau    86.787.700 €       86.787.700 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - €                   - €    1 3.424.283 €    24.958.000 €   61.829.700 € 71,24% 
34 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld- 
Sporthalle SH Neubau  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s.  ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749 s. ID749 
35 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierun g      4.484.800 €         3.727.700 €         757.1 00 € 20,31%      4.484.800 €                   - €                   - €                   - €     3.99 6.425 €         201.400 €    4.283.400 € 95,51% 
36 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Erweiteru ng      6.739.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €  s. ID686                   - €    6.739.000 € 100,00% 
37 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung    17.503.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €     1.161.730 €                   - €   17.503.000 € 100,00% 
38 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau      6.545.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.545.000 € 100, 00% 
39 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule Interi m GS Interim      3.898.000 €         3.898.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        703.980 €                   - €    3.898.000 € 100,00% 
40 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanie rung    19.818.050 €       19.818.050 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €      1.132.422 €      9.604.800 €   10.213.250 € 51 ,54% 
41 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 
Sporthalle SH Neubau      6.173.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.173.000 € 100, 00% 
42 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Interim GY Interim      2.235.000 €                       - €                      - €                   - €                   - €                   - €          82 .205 €                   - €    2.235.000 € 100,00%
43 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Haus 1 GY Sanierung    26.226.900 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        966 .376 €                   - €   26.226.900 € 100,00%
44 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Haus 2 GY Sanierung      2.898.600 €                       -  €                     - €                   - €                   - €                   - €  s. ID510                    - €    2.898.600 € 100,00% 
45 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau      9.822.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        444.0 00 €                   - €    9.822.000 € 100,00% 
46 930 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf GY S anierung         877.250 €            877.250 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €          50.045 €                   - €       877.250 € 100,00% 
47 151 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Sanier ung      1.765.860 €         1.765.860 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        112.453 €                   - €    1.765.8 60 € 100,00% 
48 551 Franzosenallee 21 Schule Zweenfurther Straße 
Vorinterim FÖS Interim         881.850 €            881.850 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €       881.850 € 100,00% 
49 934 Hohe Straße 19 Hort HO Neubau      1.682.532 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    1.682.532 € 100,00% 
50 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf Interim GS In terim      2.267.300 €         2.267.300 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        244.336 €                   - €    2.267 .300 € 100,00% 
51 927 Neptunweg 31 Kay-Espenhayn-Schule Sporthalle SH I nterim         607.000 €            607.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €          88.025 €                   - €       607.000 € 100,00% 
52 652 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Sanierun g         570.000 €            409.000 €         161 .000 € 39,36%         570.000 €                   - €                   - €                   - €        471.751 €                   - €       570.000 € 1 00,00% 
Stand: 21.10.2024 
10:34 Uhr 2/4 
13 von 19 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00097 
lfd. 
Nr ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP)  
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
53 650 Stuttgarter Allee 15 Bildungs- und Bürgerzentrum 
Grünau BBZ Neubau    44.359.500 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €            9 .635 €                   - €   44.359.500 € 100,00%
54 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf In terim GS Interim      4.807.050 €         4.807.050 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    4.807.050 € 100,00% 
55 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Er weiterung  s. ID674  s. ID674  s. ID674  s. ID674  s . ID674  s. ID674  s. ID674  s. ID674  s. ID674      6.456.274 € s.ID674 s.ID674 
56 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sa nierung    20.994.950 €       20.994.950 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        922.464 €      3.996.737 €   16.998.213 € 80,96% 
57 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Spo rthalle SH Sanierung      2.122.332 €         2.122.33 2 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        304.328 €         620.196 €     1.502.136 € 70,78% 
58 820 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanier ung      3.600.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        131.680 €                   - €    3.600.000 € 100,00% 
59 391 Andromedaweg 25 Schule Andromedaweg FÖS Sanierung    25.676.800 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        108.468 €                   - €   25.676.800 € 100,00% 
60 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung      3.864.050 €         3.864.050 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - €                   - €     1. 758.000 €                   - €    3.864.050 € 100, 00% 
61 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung      9.563.000 €         8.309.000 €      1.254.000 € 15,09%      9.563.000 €                   - €                   - €                   - €      8.028.400 €      2.983.206 €    6.579.794 € 68 ,80% 
62 878 Friesenstraße 6 Schule an der Friesenstraße 
Sporthalle SH Sanierung  s. ID787  s. ID787  s. ID787  s. ID787  s. ID787  s. ID787  s. ID787  s. ID787  s. ID787  s. ID787  s. ID787  s. ID787 
63 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY Sa nierung    34.371.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        302.648  €                   - €   34.371.000 € 100,00% 
64 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthall e SH Sanierung      1.669.803 €            999.870 €         669.933 € 67,00%      1.372.400 €      1.669. 803 €                   - €                   - €         297.403 €        186.490 €         550.081 €     1.119.722 € 67,06% 
65 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierun g    13.870.838 €       13.870.838 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        631.294 €                   - €   13.870.838 €  100,00% 
66 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Sta hmeln GS Neubau    38.656.400 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €      6.080.000 €   32.576.400 € 84,27 % 
67 915 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln 
Sporthalle SH Neubau    10.976.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €  s. ID29                   - €   10.976.000 € 100,00% 
68 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanier ung    40.353.100 €       31.699.200 €      8.653.90 0 € 27,30%    37.966.100 €    40.353.100 €                   - €                   - €    19.890.712 €    17.558.550 €   22.794.550 € 56,49% 
69 108 Höltystraße 51 Schule Höltystraße Sporthalle SH N eubau      8.561.650 €         8.561.650 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     4.442.571 €                   - €    8.561. 650 € 100,00% 
70 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße OS Neubau    27.860.800 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          96.986  €                   - €   27.860.800 € 100,00% 
71 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße 
Sporthalle SH Neubau      9.639.200 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    9.639.200 € 100, 00% 
72 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau      9.758.200 €         6.580.900 €      3.177.300 €  48,28%      9.758.200 €                   - €                   - €                   - €     6.723.64 0 €      3.457.389 €    6.300.811 € 64,57% 
73 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung    10.376.365 €       10.376.365 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        791.295 €                   - €   10.376.365 € 100,00% 
74 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau      9.869.400 €         6.581.430 €      3 .287.970 € 49,96%      9.869.400 €                   - €                   - €                   - €     6.576.185 €      3.654.770 €    6.214.630 € 62,97 % 
75 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule 
Sporthalle SH Neubau    10.037.500 €         6.630.000 €      3. 407.500 € 51,40%      8.287.500 €    10.037.500 €                   - €                   - €     7.856 .893 €      3.722.561 €    6.314.939 € 62,91% 
76 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule GY Erweiterung      5.704.650 €         5.704.650 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     1.106.300 €                   - €    5.704.650 € 100,00% 
77 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau      9.202.100 €         9.202.100 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     2.157.913 €      1.155.000 €    8.047.100 € 87,45% 
78 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule Sporthalle SH Neubau    19.435.800 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   19.435.800 € 100,0 0% 
Stand: 21.10.2024 
10:34 Uhr 3/4 
14 von 19 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00097 
lfd. 
Nr ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP)  
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
79 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurth er Straße FÖS Sanierung    28.551.400 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        106.545 €                   - €   28.551.400  € 100,00% 
80 918 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther Straße 
Sporthalle SH Sanierung  s. ID799  s. ID799  s. ID799  s. ID799  s. ID799  s. ID799  s. ID799  s. ID799  s.ID799  s .ID799  s. ID799  s. ID799 
 Summe      554.079.691 €    57.335.388 € 10,35% 
     611.415.079 € 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Berufsschulzentrum 
Auslagerungsschule 
Hort 
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 21.10.2024 
10:34 Uhr 4/4 
15 von 19 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-00097 
lfd. 
Nr ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP)  
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neuba u      9.436.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        236.574 €                    - €     9.436.000 € 100,00% 
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung      7.707.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €          36.877 €                    - €     7.707.000 € 1 00,00% 
3 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau      5.863.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        454 .000 €                    - €     5.863.400 € 100,0 0% 
4 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neub au      7.859.400 €         6.859.400 €      1.000.0 00 € 14,58%      7.859.400 €                    - €                    - €                    - €      7.431.850 €      2.030.000 €     5.829.400 € 74,17%
5 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kit a Sanierung      5.385.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.385.80 0 € 100,00% 
6 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau      7.903.985 €         7.903.985 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        737.985 €      2.124.872 €     5.779.113 € 7 3,12% 
7 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau      5.414.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        296.000 €                    - €     5.414.000 € 100,00% 
8 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      2.707.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        148.000 €                    - €     2.707.000 € 100,00% 
9 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Ki ta Sanierung      5.892.480 €         3.975.870 €      1.916.610 € 48,21%      4.290.600 €      5.892.480  €                    - €                    - €      2.482.698 €                    - €     5.892.480  € 100,00% 
10 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung      1.687.694 €         1.687.694 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        684.053 €                    - €     1.687.694 € 100,00% 
11 780 Lobstädter Straße 14 a/b Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      5.520.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        394.347 €                    - €     5.520.000 € 100,00% 
12 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau      6.383 .000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        369.000 €                    - €     6.383.000 € 100,00% 
13 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      3.460.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        199.000 €                    - €     3.460.000 € 100,00% 
14 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung      9.264.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        353.000 €                    - €     9.264.4 00 € 100,00% 
15 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung  s. ID459                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €  s. ID4 69                    - €  s. ID469  s. ID469 
16 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sa nierung      1.617.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €  s. ID686                     - €     1.617.000 € 100,00% 
17 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung J HE Neubau      7.439.233 €         7.439.233 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      3.683.862 €                    - €      7.439.233 € 100,00% 
18 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE N eubau      6.232.607 €         4.507.407 €      1.72 5.200 € 38,27%      5.512.607 €      6.232.607 €                    - €                    - €         720.000 €      2.358.845 €                    - €     6.232.607 € 100,00% 
19 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtu ng Kita Neubau      8.623.872 €         8.623.872 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        410.879 €                    - €     8.623.872 € 100,00% 
20 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau      3.935.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        228.000 €                    - €     3.935.000 € 100,00% 
21 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neu bau      9.420.133 €         8.929.180 €         490 .953 € 5,50%      9.420.133 €                    - €                     - €                    - €      6.601.799 €      2.002.047 €     7.418.086 € 78,75 % 
22 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sa nierung      7.755.945 €         6.605.670 €      1. 150.275 € 17,41%      7.145.870 €      7.755.945 €                    - €                    - €      3 .368.681 €      2.191.500 €     5.564.445 € 71,74% 
23 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neu bau      9.836.722 €         8.586.722 €      1.250. 000 € 14,56%      9.836.722 €                    - €                     - €                    - €      7.275.936 €      2.312.500 €     7.524.222 € 76,49 % 
24 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OF T Neubau  s. ID650                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €  s. ID650  s. ID650 
25 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung      2.21 9.508 €         1.584.200 €         635.308 € 40,10 %      1.795.846 €      2.219.508 €                    - €                    - €      1.292.280 €         989.333 €     1.230.175 € 55,43% 
 Summe        66.703.233 €      8.168.346 € 12,25% 
       74.871.579 €  Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 17.10.2024 
13:20 Uhr 1/2 
16 von 19 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-00097 
lfd. 
Nr ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP)  
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
Legende: 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Jugendhilfeeinrichtung 
Stand: 17.10.2024 
13:20 Uhr 2/2 
17 von 19 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der Deckungsquelle
1 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 7.0002598 § 20        110.000 7.0002378 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz TF-2024-014
2 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung 7.0001953 § 20 VE     2.387.000 7.0001793
7.0001967
Braunstraße 3-5
Kieler Straße 72b
Oberschule Schönefeld
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule Haus 1TF-2024-015
3 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher Sporthalle SH Neubau 7.0001734 § 20 VE     1.200.000 7.0002378 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz TF-2024-016
4 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 7.0002598 § 20 VE          90.000 7.0002378 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz TF-2024-014
5 927 Neptunweg 31 Kay-Espenhayn-Schule Sporthalle SH Interim 7.0002596 § 20 VE        218.250 7.0002506 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle VII-DS-10079
6 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung 7.0002149 § 20        300.000 7.0001950 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Schule an der Hans-Beimler-Straße TF-2024-018
7 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung 7.0002149 § 20 VE        830.700 7.0001950 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Schule an der Hans-Beimler-Straße TF-2024-018
8 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle SH Sanierung 7.0002310 § 20 VE          76.600 7.0001483 Uhlandstraße 28 Schule am Adler (Außenstelle) TF-2024-019
9 551 Franzosenallee 21 Schule Zweenfurther Straße Vorinterim FÖS Interim 7.0002638 § 20        300.000 7.0001640 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße VII-DS-10400
10 551 Franzosenallee 21 Schule Zweenfurther Straße Vorinterim FÖS Interim 7.0002638 § 20 VE        421.800 7.0002527 Stuttgarter Allee 15 Bildungs- und Bürgerzentrum Grünau VII-DS-10400
11 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 7.0001645 § 20 VE        356.710 7.0001755
7.0001950
Edisonstraße 6
Hans-Beimler-Straße (o. HNr.)
Christoph-Arnold-Schule Sporthalle
Schule an der Hans-Beimler-Straße TF-2024-021
12 88 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GY) GY Neubau 7.0001498 § 20 VE     2.768.576 7.0002160
7.0001950
Zum Wäldchen 4
Hans-Beimler-Straße (o. HNr.)
Schule Paunsdorf 
Schule an der Hans-Beimler-Straße TF-2024-021
13 88 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GY) GY Neubau 7.0001498 § 20 VE     1.960.000 7.0002518 Andromedaweg 25 Schule Andromedaweg TF-2024-021
14 89 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (OS) OS Neubau 7.0001487 § 20 VE     1.560.946 7.0001950 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Schule an der Hans-Beimler-Straße TF-2024-021
15 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle SH Neubau 7.0001643 § 20 VE     1.575.654 7.0001950 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Schule an der Hans-Beimler-Straße TF-2024-021
16 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung 7.0001502 § 20 VE     3.580.100 
7.0001755
7.0002518
7.0002160
Edisonstraße 6
Andromedaweg 25
Zum Wäldchen 4
Christoph-Arnold-Schule Sporthalle
Schule Andromedaweg
Schule Paunsdorf 
TF-2024-021
17 915 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln Sporthalle SH Neubau 7.0002612 § 20 VE          85.600 7.0002513 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße VII-DS-10439-DS-01
18 915 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln Sporthalle SH Neubau 7.0002612 § 20 VE        393.650 7.0002513 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße VII-DS-10439-DS-01
19 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln GS Neubau 7.0001938 § 20 VE        356.000 7.0002513 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße VII-DS-10439-DS-01
Antrags-
art
 Betrag
(in Euro) Beschlussgrundlage
Sender
Stadt Leipzig
Amt für Schule
ID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Anlage 3a
zu VIII-Ifo-00097Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 30.09.2024)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
18 von 19 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort
Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der 
Deckungsquelle
1 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung 7.0002300 § 20
VE 24 kw 25 166.060 7.0002054 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" TF-2024-020
2 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 7.0001459 § 20
VE 24 kw 25 250.000 7.0001969 Mothesstr. 2 Kita "Kitamo" TF-2024-020
3 533 Otto-Michael-Str. 2a Kita "Fröbelchen" Kita Neubau 7.0001357 § 20
VE 24 kw 25 390.800 7.0002054 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" TF-2024-020
Stadt Leipzig
Amt für Jugend und Familie
Sender
BeschlussgrundlageID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Anlage 3b
zu VIII-Ifo-00097Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Stand 30.09.2024)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
19 von 19 in Zusammenstellung