Drei-Feld-Sporthalle im Leipziger Westen
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-08181-AW-01
Datum: 2023-02-07
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-F-08181-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport 
 
 
 
Betreff: 
Drei-Feld-Sporthalle im Leipziger Westen 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 08.02.2023 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
 
Antwort: 
1. Wie schätzt die Verwaltung den aktuellen Umsetzungsstand des Vorhabens 
ein? 
 
 2016 wurde ein geeignetes städtisches Grundstück im  Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg 
für den Bau einer wettkampffähigen Dreifeld-Sporthalle gebunden. 
  
2017/2018 begann die Planungsvorbereitung. Für den Doppelhaushalt 2019/2020 
wurden Planungsmittel von je 400.000 € eingestellt (inklusive Fördermittel von 50%).  
 
Ein entsprechender Planungsbeschluss wurde am 22.05.2019 in der 
Ratsversammlung gefasst (VI-DS-06355). Der Projektstart der Maßnahme erfolgte 
bereits im Sommer 2019.  
 
Seit Januar 2021 liegt die abgeschlossene Planung Leistungsphase 4 HOAI vor. Am 
09.06.2021 wurde die Baugenehmigung erteilt. Ein erster Entwurf des 
Baubeschlusses liegt vor; jedoch kann ohne eine gesicherte Finanzierung keine 
Weiterbearbeitung bis zur Beschlussfassung erfolgen.  
 
Der Fördermittelgeber Freistaat Sachsen hat sowohl 2021 als auch 2022 beantragte 
Fördermittel abgelehnt. Deshalb stagnierte das Vorhaben. Für das neue 
Haushaltsjahr 2023 hat die Verwaltung erneut Mittel für eine 
Vereinssportstättenförderung beantragt. Im Haushalt 2023/2024 sind Ausgaben und 
Einnahmen geplant. 
 
2. Gibt es eine überarbeitete Kostenschätzung und wenn ja, wie ist auf deren 
Grundlage die anteilige Finanzierung zwischen Stadt und Land geplant?  
 
Nein, die Überarbeitung der Kostenschätzung erfolgt im Rahmen der Fortsetzung 
der Bearbeitung des Baubeschlusses, sobald die Ämterzuständigkeit sowie die 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
Fördermittelproblematik geklärt sind (siehe Frage 4).  
 
3. Gibt es schon Erkenntnisse, inwieweit im sächsischen Doppel-Haushalt 
2023/2024 Mittel für den Bau der Sporthalle zur Verfügung stehen?   
 
Nein, eine Förderung des Projektes wurde zuletzt am 11.07.2022 abgelehnt. Für die 
Förderperiode ab 2023 beantragte die Stadt Leipzig erneut eine Förderung beim 
Sächsischen Staatsministerium des Innern. 
 
4. Gibt es für den Fall, dass keine Landesmittel zur Verfügung stehen, ein 
alternatives Finanzierungsmodell?  
 
Derzeit wird von der Verwaltung ergebnisoffen geprüft, ob sich der örtliche Bedarf für 
den Schulsport soweit vergrößert hat bzw. vergrößern wird, dass sowohl die 
Bauherrschaft als auch die Liegenschaft vom Amt für Sport zum Amt für Schule 
wechseln sollten. Bisher ist diese Maßnahme nicht Bestandteil der vom Stadtrat 
beschlossenen Schul- und Kitabaustrategie (VII-DS-07361-NF-04).  
 
Der Wechsel würde zum Austausch der Fördermittelkulisse führen: Anstatt einer 
Vereinssportstättenförderung (freiwillige Aufgabe und restriktives Verhalten des 
Sächsischen Staatsministeriums des Innern) käme eine Förderung nach der 
Schulinfrastrukturverordnung des Sächsischen Staatsministerium für Kultus (SMK) in 
Betracht. Ob und in welchem Umfang tatsächlich Fördermittel für diese Maßnahme 
zur Verfügung stehen ist aktuell offen.  
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung