Auswirkungen des Rohstoffmangels auf städtische Bauvorhaben
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-02886-AW-01
Datum: 2021-06-23
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage Nr. VII-F-02886-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
 
Betreff: 
Auswirkungen des Rohstoffmangels auf städtische Bauvorhaben 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung  23.06.2021 schriftliche Beantwortung 
 
 
 
 
 
Ganz im Allgemeinen kann bestätigt werden, dass es auf Grund von 
„Materialknappheit“ zu Problemen bei städtischen Bauvorhaben kommt. Dies 
bedeutet einerseits bei einigen Bauvorhaben zeitliche Verzögerungen, andererseits 
bei zahlreichen Vorhaben erhebliche Preissteigerungen. Zudem ist eine Zuspitzung 
der Situation spürbar. 
 
1. Bei welchen städtischen Bauvorhaben kommt es derzeit aufgrund des 
allgemeinen Rohstoffmangels zu Verzögerungen?  
  
Zeitliche Verzögerungen traten erst bei einigen Bauvorhaben auf, bei vielen anderen 
Vorhaben konnte die Organisation optimiert werden, um den Zeitplan trotz 
Lieferengpässen zu halten. Für genaue Aussagen ist es noch zu früh, insbesondere 
da Verzögerungen meist mehrere Ursachen haben, die sich gegenseitig 
beeinflussen. 
 
2. Bei welchen konkreten Rohstoffen ist der Mangel besonders groß?  
  
Rohstoffmangel kann bei den Materialien Holz, Stahl und Kupfer beobachtet werden. 
Zudem kommt es bei konkreten Bauteilen, wie Blechen, Dämmstoffen, Gipskarton, 
Fenster, Innentüren, Elektrikartikel und Beschichtungen sowie Sanitärcontainern und 
Farben für Fahrbahnmarkierungen, zu Engpässen. 
 
3. Mit welchen finanziellen Mehrbelastungen ist bei aktuellen städtischen 
Bauvorhaben zu rechnen? Wir bitten um eine Aufschlüsselung nach 
Bauvorhaben und voraussichtlichen Mehrkosten aufgrund von 
Rohstoffmangel.  
  
Für vorhaben-konkrete Auswertungen der finanziellen Folgen von Materialkosten-
steigerungen liegen noch nicht ausreichend Erkenntnisse vor. Aufgrund der 
Komplexität der Bauvorhaben gibt es sowohl für Verzögerungen als auch für 
Kostensteigerungen meist mehrere Ursachen. Zudem sind Aussagen vor Abschluss 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2
eines Bauvorhabens nur eine Momentaufnahme, da sich durch sich ändernde 
Rahmenbedingungen auch die finanziellen Auswirkungen schnell positiv oder negativ 
ändern können.  
Reine Lieferzeitverzögerungen bedingen noch keine Kostenerhöhung. Bei bereits 
abgeschlossenen Verträgen werden Materialkostensteigerungen jeweils im Einzelfall 
nachverhandelt. 
Verträge, welche die LESG mit Bauunternehmen abschließt, enthalten keine sog. 
Gleitklauseln. Dies bedeutet, die Kosten werden nicht an die Marktentwicklung 
angepasst. Somit fallen bei LESG-Vorhaben auch keine Mehrkosten aufgrund von 
Materialknappheit auf die Stadt zurück. 
 
4. Welche Auswirkungen hat der derzeitige Mangel an Rohstoffen auf die 
Umsetzung der im Schulnetzplan festgelegten Bauvorhaben? 
 
Derzeit sind noch keine rohstoffbedingten Verzögerungen bekannt, die auf die 
Umsetzung des Schulnetzplans Auswirkungen haben. 
Aufgrund der dynamischen Entwicklungen und einer spürbaren Zuspitzung der 
Situation können jedoch auch kurzfristig schulnetz-relevante Auswirkungen auftreten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 2 in Zusammenstellung