5. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-Ifo-06689
Datum: 2019-01-17
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VI-Ifo-06689 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Finanzen 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
5. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters    
FA Finanzen   Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule   Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis 
SBB Südost   Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  23.01.2019 Information zur Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der 5. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Auf Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit 
September 2018 monatlich ausführlich über die Umsetzung der Sofortmaßnahmen aus 
vorgenannter Drucksache und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
 
 
  
2/4
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 nicht relevant 
  
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat  nein  ja, 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses: 
 
 
 
  
3/4
 
Sachverhalt:  
 
1. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen  
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
dargelegt. 
2. Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht 
zur Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 79 bzw. § 81  
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche ab dem Stichtag des  
4. Sachstandsberichtes (01.11.2018) bis zum neuen Stichtag (31.12.2018) vollzogen  
wurden. 
 
Ergänzend wird in Anlage 2a eine Übersicht zu den Mittelumwidmungen nach § 79  
SächsGemO beigefügt, in welcher die Umwidmungen aus den Kostenstellen zur  
unterjährigen Finanzierung für die Sofort-Schulen abgebildet werden. In dieser Übersicht  
werden auch die aktuellen Stände der Umwidmungen und die gebundenen Aufträge (Obligo)  
gegenüber gestellt. Anlage 2a wurde zum Stichtag 31.12.2018 gegenüber dem letzten Stand 
(08.10.2018) fortgeschrieben. 
3. Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Entsprechend des Beschlusspunktes 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der  
Anlage 3 der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten 
gegenüber der jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden 
Maßnahmen abgebildet.  
4. Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen  
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss  
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.  
 
Hinweis: Entsprechend der Hinweise aus dem Fachausschuss Finanzen wurden die Spalten 
„Ist“ mit den tatsächlich vollzogenen Zahlungen sowie „HAR“ mit den 
Haushaltsausgaberesten ergänzt, um die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen abzubilden. 
Stand 31.12.2018 ist der Haushalt 2018 noch nicht abgeschlossen, sodass die Darstellung in 
beiden Spalten mit den Folgeberichten weiter präzisiert werden wird.  
5. Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen  
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert.  
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (=  
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur  
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren.  
Eine wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer  
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden  
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
 
 
 
 
 
 
4/4
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen 
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebung nach § 79 bzw. § 81 
SächsGemO 
Anlage 2a Übersicht unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 79 bzw. § 81 
SächsGemO mit Deckung aus Kostenstellen zur unterjährigen Finanzierung 
Sofort-Schulen 
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten  
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten 
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (31.12.2018)  Anlage 1 
  zu VI-Ifo-06689 
  1 
 
1.) Kregelstraße 3, Barnet-Licht-Platz (Oberschule) (mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-
05899)  
⋅ Die Rückbaumaßnahmen wurden im November in der 47.  KW abgeschlossen 
⋅ Danach hat eine erste Untersuchung des Baugeländes  auf Munitionsfreiheit 
stattgefunden. Dabei wurden keine Kampfmittel gefunden. Da jedoch aufgrund der 
zahlreichen im Boden liegenden (nicht mehr genutzten) Kabel und Leitungen erhebliche 
Störungen bei den Messungen festgestellt wurden, wird während der gesamten 
Erdarbeiten eine Fachfirma zur Munitionsbergung beigestellt, die die Arbeiten 
überwachen wird. 
⋅ Anfang November wurde das Baugelände durch das Lan desamt für Archäologie 
untersucht und für die Bauarbeiten freigegeben. 
⋅ Durch den GÜ wurde die Genehmigungsplanung abgesch lossen und der Bauantrag 
gestellt.  
⋅ aktuelle Herausforderung: Abstimmung mit den Fachä mtern bzgl. der Stellungnahmen 
zum Bauantrag, insbesondere Terminrisiko damit verbunden 
 Maßnahme auf Grund des ehrgeizigen Terminplans sta rk risikobehaftet 
 
2.) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium) (mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899)  
⋅ Das Vergabeverfahren „Verhandlungsverfahren mit Te ilnahmewettbewerb“ wurde am 
29.11.2018 mit der Veröffentlichung des Teilnahmewettbewerbes gestartet 
⋅ Im Dezember wurde mit dem Beräumen / Entrümpeln de r beiden Schulgebäude 
begonnen 
⋅ Planung bis LP4 ist abgeschlossen; der Bauantrag w urde Anfang Dezember eingereicht. 
⋅ aktuell wird für den 1. Bauabschnitt ein Erweiteru ngsbau für einen zentralen 
Eingangsbereich mit Ausgabeküche, Speiseraum und Aula vorgesehen, mit dem dann 
eine 4-Zügigkeit des Gymnasiums erreicht werden kann 
⋅ Fertigstellungstermin 1. BA 2020/2021 für 10 Unter richtsklassen aktuell realistisch 
darstellbar 
 Maßnahme aktuell im Plan 
 
3.) Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium) 
⋅ Vergabeverfahren ähnlich wie Mannheimer Straße 
⋅ Planung gestaltet sich aufgrund des Zustandes des Gebäudes insgesamt schwieriger als 
erwartet; Die Ausschreibung der Entkernungsarbeiten wurde am 10.12.2018 gestartet, 
Beauftragung soll bis Mitte Februar erfolgen. 
⋅ Aufgrund der vorhandenen Schadstoffe werden die En tkernungsarbeiten mindestens bis 
Ende Oktober 2019 dauern 
⋅ Fertigstellung der Schule erfolgt zum Schuljahr 20 22/2023, wie im Beschluss festgelegt  
⋅ Schule wird mit der höchstmöglichen Kapazität erri chtet, eine Flexibilität bei der Nutzung 
als Oberschule und Gymnasium wird über ein entsprechendes Raumprogramm 
gewährleistet 
 Maßnahme aktuell im Plan 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (31.12.2018)  Anlage 1 
  zu VI-Ifo-06689 
  2 
 
4.) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule/ Gymnasium) 
⋅ Der Bebauungsplan Nr. E-139 "VHW-ehemaliges Holzve redelungswerk", 1. Änderung ist 
rechtskräftig (s. Bekanntmachung im Amtsblatt v. 08.12.2018).  
⋅ Im November wurde entschieden, den Baubeginn für d as Gymnasium zu verschieben 
und erst einmal nur die Oberschule einschl. Sporthalle zu bauen. Durch diese 
Terminverschiebung ist eine Realisierung des Gymnasiums durch einen GÜ zunächst 
nicht mehr vergaberechtlich darstellbar. Deshalb wird das Gymnasium voraussichtlich als 
"normales " Schulbauprojekt mit kompletter Planung und Einzellosvergabe umgesetzt. 
Dazu ist 2019 das VgV-Verfahren für die Planer durchzuführen. 
⋅ Das Vergabeverfahren für die Oberschule einschl. S porthalle wurde vorbereitet. Nach 
finaler Abstimmung am 07.01.2019 soll voraussichtlich in der 2. KW die Veröffentlichung 
des Teilnahmewettbewerbs erfolgen.  
. Auf dem Baugrundstück werden aktuell Baugrund- und Schadstoffuntersuchungen 
durchgeführt. Im ersten Quartal 2019 wird das Baugelände durch die Archäologen auf 
mögliche Fundstellen untersucht.  
 Maßnahme Oberschule aktuell im Plan 
 
5.) Glockenstraße 6, Georg-Schumann-Schule (Oberschule) 
⋅ Planungsstand: Entwurfsplanung LP 3 fertig  
⋅ Fördermittel: Antrag wird erst 2019 eingereicht 
⋅ Der Baubeginn wurde aufgrund verschiedener Risiken  aus Bauabläufen und 
Umzugsketten (Fertigstellung Neubau Grundschule Brüderstr, Umzug/Umbau OS Dösner 
Weg) realistisch ab 2022 eingeordnet  
⋅ Kostenrisiko: In den Kosten ist noch nicht die vor aussichtliche Preissteigerung bis zum 
geplanten Baubeginn im Jahr 2022 abgebildet 
 
6.) Hainbuchenstraße 13 (Oberschule) 
⋅ aktueller Planungsstand: in 28. KW wurde die Voren twurfsplanung (LP 2) abgeschlossen, 
auf dieser Grundlage wurde Fördermittelantrag fristgerecht eingereicht  
⋅ Bauantrag eingereicht, Baubeschluss in Erarbeitung / interner Abstimmung 
⋅ Gesamtkosten aktuell 14,4 Mio. € 
⋅ Inbetriebnahme nunmehr erst zum SJ-Beginn 2022/23 geplant 
 
7.) Antonienstraße 24, Schule am Adler (Oberschule) 
⋅ aktuell Grundlagenermittlung / Variantenuntersuchu ng zum Standort 
 
8.) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Dreieck/ Prager Spitze 
(Gymnasium) 
⋅ Neubau 5-zügiges Gymnasium mit 2 Dreifeldsporthall en (gestapelt) für insgesamt 1.411 
Schüler (Klassenstärke 28 Schüler + 2 DaZ-Klassen und 20 % Überbelegung) inkl. 
notwendiger Sport-, Pausen- und sonstigen Freianlagen 
⋅ Mitnutzung der Sporthalle und der Sportfreiflächen  durch die Oberschule Barnet-Licht-
Platz und das Sportinternat 
⋅ Grundstück (Flurstücke 317, 318, 306) gehört zum T auschpaket mit der LWB mbH (vgl. 
VI-DS-05057-NF-01); Vertrag ist beurkundet; Besitzübergang erfolgt derzeit noch 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen (31.12.2018)  Anlage 1 
  zu VI-Ifo-06689 
  3 
 
⋅ Zuarbeiten SPA (städtebauliche Einordnung, städteb auliche Lage, Umgang mit B-Plan); 
AfU (zur erforderlichen umweltrelevanten GA) bis Ende 2018 vorgesehen  
⋅ VgV-Vergabeverfahren mit Konzeptidee in Vorbereitu ng; VgV-Verfahren beginnt nach 
Finanzierungsabsicherung 
 
9.) Goyastraße 12, Interim Goyastraße (Oberschule) 
⋅ Maßnahme wurde verworfen (vgl. 4. Sachstandsberich t) 
 
10.)  Telemannstraße 9, Gerda-Taro-Schule (Gymnasium) 
⋅ Geplant ist ein dreigeschossiger Solitärbau mit 12  Unterrichtsräumen (davon 3 
Fachkabinette) als Erweiterung des bisher fünfzügigen Gerda-Taro-Gymnasiums um 
einen Zug 
⋅ Die grundsätzliche planungsrechtliche Umsetzbarkei t ist geklärt 
⋅ Die Planung wird durch die LESG bis zur LP 4 (Baug enehmigung) beauftragt; auf dieser 
Grundlage wird durch die LESG eine GU-Leistung ausgeschrieben 
⋅ Der Bauantrag soll im April 2019 eingereicht werde n; Baubeginn ist für Oktober 2019 
geplant, der Übergabetermin der fertig gestellten Erweiterung ist für Oktober 2020 
vorgesehen. Geprüft wird, ob und in welchem Umfang zum Schuljahresbeginn 2020/2021 
Teile des Erweiterungsbaus genutzt werden können. 
Übersicht zu den Mittelverschiebungen Anlage 2
zu VI-Ifo-06689  
Schulen und Kitas, PC 2111 bis 3670 - Daten aus SAP (Buchungen vom 1.11.-31.12.2018 rot)
Projektdefinition PSP-Element Bezeichnung Projekt Kost enart Plan Freigaben APL / ÜPL Lokale Sperren Verfügt 
Einzelnachwe
is    APL/ÜPL/   
Sperrung Datum Beschlussgrundlage Anmerkung
7.0001060.705 Fr.-Fröbel-Schule, Brandschutz 68110000 -234.800,00 -234.800,00 0 0 0 -62.000,00 20.09.2018 Amt 51; DS-02023-DS-04
7.0001060.700 Fr.-Fröbel-Schule, Brandschutz 78511000 587.000,00 587.000,00 -352.000,00 0 0 -70.000,00 18.10.2018 Amt 51 
0 -190.000,00 13.11.2018 Amt 51 
-30.000,00 13.11.2018 Amt 51  VI-DS-05899
7.0001060 352.200,00 352.200,00 -352.000,00 -352.000,00
7.0001352.705 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle 6811 0000 -750.000,00 -750.000,00 0 0 0 -312.000,00 20.07.2018 Amt 51; VI-DS-03778-DS-03
7.0001352.700 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle 7851 1000 3.698.000,00 3.698.000,00 -450.000,00 0 994.647,74 -100.000,00 20.09.2018 Amt 51  VI-DS-02023-DS-04
994.647,74 -38.000,00 20.12.2018 Amt 51; VI-DS-02946-DS-03
7.0001352 2.948.000,00 2.948.000,00 -450.000,00 -450.000,00
7.0001353.700 GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS 785110 00 900.000,00 900.000,00 -829.000,00 71.000,00 0 -180.000,00 06.02.2018 Amt 51; VI-DS-04516-DS-01
0 -200.000,00 21.06.2018 Amt 51 
-100.000,00 31.07.2018 Amt 51; VI-DS-03277-DS-01
-150.000,00 02.08.2018 Amt 51; TF-SHB 15.06.2018
-79.000,00 20.09.2018 Amt 51 VI-DS-02023-DS-04
-120.000,00 20.12.2018 Amt 51; VI-DS-02859-DS-03
7.0001353 900.000,00 900.000,00 -829.000,00 -829.000,00
7.0000698.705 Schulstandort Ihmelsstraße - OS 6811000 0 -2.100.000,00 -2.100.000,00 0 0 0 -1.000.000,00 09.08.2018 Amt 51; VI-DS-05994
7.0000698.700 Schulstandort Ihmelsstraße - OS 7851100 0 7.000.000,00 7.000.000,00 -2.286.000,00 3.050.000,00 3 82.976,47 -1.000.000,00 09.08.2018 Amt 51; VI-DS-05994
382.976,47 -95.000,00 20.09.2018 Amt 51  VI-DS-02023-DS-04
-191.000,00 08.11.2018 Amt 66; TF-SHB 05.09.2018 TOP:4.6
7.0000698 4.900.000,00 4.900.000,00 -2.286.000,00 -2.286.000,00
7.0000965.705 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. 6811 0000 -4.800.000,00 -4.800.000,00 0 0 -11.392.449,51 -1.524.985,00 27.06.2018 Amt 51; VI-DS-05832
7.0000965.700 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. 7851 1000 7.139.650,00 7.139.650,00 -2.339.650,00 0 4.655.332 ,26 -500.000,00 05.09.2018 Amt 51  VI-DS-03957-DS-02
-6.737.117,25 -70.000,00 08.10.2018 Amt 51, TF-SHB 15.06.18 
-20.000,00 18.10.2018 Amt 51  VI-DS-03932
-3.200,00 27.11.2018 Amt 51; 
-15.000,00 10.12.2018 Amt 51 
-55.000,00 10.12.2018 Amt 51 
-151.465,00 20.12.2018 Amt 51; VI-DS-02859-DS-03
7.0000965 2.339.650,00 2.339.650,00 -2.339.650,00 -2.339.650,00
7.0001090.705 J.-Kepler-Schule, Brandschutz 68110000 - 441.000,00 -441.000,00 0 0 0 -170.231,00 05.09.2018 Amt 51  VI-DS-03957-DS-02
7.0001090.700 J.-Kepler-Schule, Brandschutz 78511000 1 .253.350,00 1.253.350,00 -222.181,00 150.000,00 1.799,2 8 -7.450,00 05.09.2018 Amt 51  VI-DS-03957
1.799,28 -44.500,00 20.12.2018 Amt 51; VI-DS-02946-DS-03
7.0001090 812.350,00 812.350,00 -222.181,00 -222.181,00
7.0001359.705 Kita Goldsternstraße 21 68110000 -640.00 0,00 -640.000,00 0 0 0 -170.000,00 10.04.2018 Amt 51
7.0001359.700 Kita Goldsternstraße 21 78511000 1.285.0 00,00 1.285.000,00 -542.170,00 102.830,00 0 -165.000,00 31.05.2018 VI-DS-05773
0 -7.250,00 13.11.2018 Amt 51  VI-DS-006422
-199.920,00 20.12.2018 VI-DS-06421
7.0001359 645.000,00 645.000,00 -542.170,00 -542.170,00
7.0001568.700 Kita Tarostraße 7/9 78511000 250.000,00 2 50.000,00 -162.750,00 185.750,00 0 -122.750,00 13.11.2018 Amt 51  VI-DS-006422
0 -40.000,00 13.11.2018 Amt 51 
7.0001568 250.000,00 250.000,00 -162.750,00 -162.750,00
Maßnahme wurde neu 
eingeordnet. Die Mittel 
werden ab 2020 
wieder zugeführt
Maßnahme wurde neu 
eingeordnet. Die Mittel 
werden ab 2020 
wieder zugeführt
Die Mittel werden bis 
2022 wieder zugeführt
Maßnahme wurde 
zurückgestellt, 
Realisierung bei 
Komplexsanierung
Die Mittel werden bis 
2020 wieder zugeführt
Die Maßnahme wurde 
in die Finanzplanung 
bis 2023 neu 
eingeordnet
Die Maßnahme wurde 
in die Finanzplanung 
2019/20ff in anderen 
PSP-Elementen neu 
eingeordnet
Die Mittel werden bis 
2020 wieder zugeführt
Anlage 2a 
zu VI-DS-06689 Übersicht Umwidmungen nach § 79 (1) SächsGemO für Sofort-Schulen 
Übersicht der einzelnen Umwidmungen Stand 31.12.2019
Objektnr. / 
Kostenstelle 
Objektbezeichnung / 
Bezeichnung Kostenstelle 
gebuchte 
Umwidm- 
ung in € 
1098730000 unterj.Fin.ohne Deckung FH Schulhausbau -38 0.000 
7.0001497.700 Reaktivierung Hainbuchenstr. 380.000 
-
1098730000 unterj.Fin.ohne Deckung FH Schulhausbau -50 .000 
1098730000 unterj.Fin.ohne Deckung FH Schulhausbau 50. 000 
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze 5 0.000 
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze - 50.000 
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -7 00.000 
7.0001739.700 Schulerw.Alfred-Kästner-Sch.Systemb.4AUR 700. 000 
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -4 50.000 
7.0001737.700 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 450.0 00 
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -5 50.000 
7.0001738.700 172. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 550. 000 
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -5 90.000 
7.0001077.700 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA 590.000 
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -4 50.000 
7.0001745.700 A.-v.Wiedebach-Schule,Erw.Systemb.6AUR 450.0 00 
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -6 00.000 
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 600.000 
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -1 .000.000 
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 1.000.000 
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -1 00.000 
7.0001953.700 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gy m 100.000 
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -6 00.000 
7.0001944.700 Mannheimer Str.128a/bNeubau Gym+3-FeldSH 600.000 
-
1098620000 unterj. Finanz. f. Deckung ErgHH 342.300 
1098620000 unterj. Finanz. f. Deckung ErgHH -342.300 
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau 65 0.000 
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -6 50.000 
7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 400.000 
7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH -400.000 
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -1 00.000 
7.0001745.700 A.-v.Wiedebach-Schule,Erw.Systemb.6AUR 100.0 00 
-
1098750000 unterj.Fin.formale Deck. FH Schulhausbau -5 0.000 
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze 5 0.000 
-
7.0000554 K.-Eisner-Str. (A.-Hoffmann-Wundtstr.) -550.083
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 550.083 
-
7.0000584 Brücken Autobahn A14 -456.781 
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 456.781 
-
7.0000560 S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc -1.300 .000 
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 1.300.000 
-
7.0000581 Peterssteinweg/Karl-Liebknecht-Straße -190.000
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 190.000 
-
7.0000559 Miltitzer Str. v. Saturn- b. Alte Dorfst -78.3 14 
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 78.314 
-
7.0000642 G.-Schumann-Str. v. Delitzscher b.Stahmeln -27 .000 
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 27.000 
-
7.0000528 TV Nord zw. Leibniz- u. Löhrstr. -74.597 
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 74.597 
-
Seite 1 von 2 
Anlage 2a 
zu VI-DS-06689 Objektnr. / 
Kostenstelle 
Objektbezeichnung / 
Bezeichnung Kostenstelle 
gebuchte 
Umwidm- 
ung in € 
7.000619 strategischer Grunderwerb -1.000.000 
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 1.000.000 
-
7.0000279 Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe -4 05.000 
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 405.000 
-
7.0001666 An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa -393.2 25 
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 393.225 
-
1098750000 KST -1.550.000 
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 1.550.000 
-
1098750000 KST -900.000 
7.0001953.700 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gy m 900.000 
-
1098750000 KST -500.000 
7.0001944.700 Mannheimer Str.128a/bNeubau Gym+3-FeldSH 500.000 
-
1098750000 KST -160.000 
7.0001945.700 Wiederitzsch Neubau Gym. 5-zügig+2 Fel d SH 160.000 
-
1098750000 KST -435.000 
7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 435.000 
-
1098750000 KST 400.000 
7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH -400.000 
-
1098750000 KST -25.000 
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze 2 5.000 
-
70001060 Fr.-Fröbel-Schule, Brandschutz -30.000 
7.0001499.700 Schule Am Adler / Erw. Auszug GS 30.000 
-
70001060 Fr.-Fröbel-Schule, Brandschutz -190.000 
7.0001497.700 Hainbuchenstraße 190.000 
-
1098750000 KST -100.000 
7.0001946.700 Telemann-Gymnasium 100.000 
-
Summe 13.535.000 
Objektnr. / 
Kostenstelle 
Objektbezeichnung / 
Bezeichnung Kostenstelle 
gebuchte 
Umwidm- 
ung in € 
lt. VI-DS- 
05899-NF- 
21, 
i. V. m. VI- 
DS-06478 
Anlage 1 
Obligo 
7.0001896.700 OS Barnet-Licht-Platz 7.625.000 7.475.000 6. 641.304 
7.0001953.700 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gy m 1.000.000 1.000.000 873.886 
7.0001944.700 Mannheimer Str.128a/bNeubau Gym+3-FeldSH 1.100.000 1.100.000 868.095 
7.0001945.700 Wiederitzsch Neubau Gym. 5-zügig+2 Fel d SH 160.000 160.000 35.816 
7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 35.000 435.000 178.176 
7.0001770.700 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze 7 5.000 75.000 57.623 
7.0001745.700 A.-v.Wiedebach-Schule,Erw.Systemb.6AUR 550.0 00 550.000 550.000 
7.0001077.700 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA 590.000 590. 000 2.230.800 *) 
7.0001737.700 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 450.0 00 450.000 400.000 
7.0001738.700 172. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR 550. 000 550.000 550.000 
7.0001739.700 Schulerw.Alfred-Kästner-Sch.Systemb.4AUR 700. 000 700.000 700.000 
7.0001499.700 Schule Am Adler / Erw. Auszug GS 30.000 0 30.0 00 
7.0001497.700 Hainbuchenstraße 570.000 0 443.998 
7.0001942.700 Georg-Schumann-Schule 0 0 0
7.0001946.700 Telemann-Gymnasium 100.000 100.000 0
- Sportoberschule Modul 0 0 0
Summe 13.535.000 13.185.000 13.559.697 
*) Für das Projekt 2. BA Schule Böhltz Ehrenberg konnten Fördermittel in Anspruch genommen werden, daher Obligo > Umwidmungen aus Kostenstelle 
Zusammenfassung nach Objekten / Abgleich mit Beschluss VI-DS-05899-NF-21 und Obligo 
(beauftragte Leistungen) 
Seite 2 von 2 
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 08.01.2019 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 883 962 998 1021 1048 1075 1101 11 26 1149 1173 1187 
Bestand an Klassen 871 887 955 971 971 981 1077 1117 1197 122 1 1221 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Anna-Magdalena-Bach-Schule 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lessingschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Max-Plank-Str. 1-3 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
157. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Schule am Leutscher Holz 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Schule Böhlitz-Ehrenberg 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Gundorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 Schule Stahmeln 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Paul-Robeson-Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Hauff-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Alfred-Kästner-Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl-Liebknecht-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Kroch-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erich-Kästner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschwister-Scholl-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl-v.-Linné-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam-Friedrich-Oeser-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Erfurter Str.14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 Eutritzscher Freildebahnhof 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
August-Bebel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Busch-Schule A) 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0
139 Gerichtsweg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Wilhelm-Wander-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Rabet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
494 Torgauer Platz (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Clara-Wieck-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Astrid-Lindgren-Schule 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
198 Neubau Schönefeld 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
66. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
456 Schule Portitz 0 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
95 Tauchaer Str. 188 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
199 Neubau Mockau 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Theodor-Körner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brüder-Grimm-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Christian-Andersen-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 24. Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ID 
TF- 
SHB 
1/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
ID 
TF- 
SHB 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Schule am Floßplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo-Neruda-Schule B) 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurt-Masur-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Connewitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernhard-Göring-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jablonowskistr. 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Bayrischer Bahnhof 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
496 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Franz-Mehring-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ernst-Pinkert-Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 Neubau Döbelner Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
490 Neubau Feuerwache Ost 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
340 Schule Mölkau 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Christoph-Arnold-Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Holzhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Liebertwolkwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Mann-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 31. Schule 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Marienbrunner Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Neubau Lößnig/Marienbrunn 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Erich-Zeigner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fanny-Hensel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Auwald 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gießerstr. 4-6 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Adler C) 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 120. Schule 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
18 Baumannstr. 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joachim-Ringelnatz-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Fröbel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 Karlsruher Str. (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
24/65 78. Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 91. Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Miltitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Neubau Uranusstr. (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Schule Seehausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
ID 
TF- 
SHB 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
154 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
356 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
22 60. Schule 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Knauthain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
491 Neubau Möckern 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
30 Neubau Möckern/Gohlis 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Gemeinschaftsschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Neubauernsiedlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 887 955 971 971 981 1077 1117 1197 1221 1221 1221 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) 4 -7 -27 -50 -67 2 16 71 72 48 34 
Belegung 2018/19 (98%) 1) 100% 101% 103% 105% 107% 100% 99% 94% 94% 96% 97% 
3/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 08.01.2019 
Oberschulen 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 512 524 540 554 571 586 603 620 634 653 671 
Bestand an Klassen 451 451 481 532 574 598 613 658 688 712 730
Zugang Kapazitätserweiterungen 
46 
Georg-Schumann-Schule D) 0 0 0 -15 0 15 0 0 0 0 0
Petrischule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sportmittelschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Portitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Paunsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Schule Mölkau 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 125. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Schule am Weißeplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschwister-Scholl-Schule (Liebertw.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Apollonia-von-Wiedebach-Schule 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Lene-Voigt-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Schule am Adler 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
56. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 94. Schule 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmholtzschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nachbarschaftsschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Schule Georg-Schwarz-Straße 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Pestalozzi-Schule  (B.-Ehrenberg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Paul-Robeson-Schule 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
109 35. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Schule Wiederitzsch 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Diderotstr. 35 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ihmelsstr. 14 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratzelstr. 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Dösener Weg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
45 Zentrum Nord 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
86 Höltystr. 51 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Hainbuchenstr. 13 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
159 Löbauer Str. 46 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Uhlandstr. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
497 Kolmstr. (o. HNr. 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
366 Friesenstr./Bhf. Plagwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Pablo-Neruda-Schule (alt) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
ID 
TF- 
SHB 
4/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
ID 
TF- 
SHB 
Oberschulen 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Anhalter Str. 1 E) 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Kregelstr. 3 (Barnet-Licht-Platz) 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
Täubchenweg 26 / Schraderhaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 Torgauer Platz (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
Summe Kapazitäten = Ist 451 481 532 574 598 613 658 688 712 730 754 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -61 -43 -8 20 27 27 55 68 78 77 83 
Belegung 2018/19 (108%) 2) 114% 109% 102% 97% 95% 96% 92% 90% 89% 89% 89% 
5/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 08.01.2019 
Gymnasien 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2 024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 202 9/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 554 613 661 701 745 793 839 883 907 934 960 
Bestand an Klassen 550 550 584 628 661 775 815 895 895 975 975
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Anton-Philipp-Reclam-Schule 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomasschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leibnizschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goethe-Gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustav-Hertz-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gymnasium Engelsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
498 Humboldt-Schule 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
251 Neue Nikolaischule 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Immanuel-Kant-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louise-Otto-Peters-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Ostwald-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Johannes-Kepler-Schule 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
127/130 Max-Klinger-Schule 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Robert-Schumann-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werner-Heisenberg-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Schiller-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
455 Gerda-Taro-Schule 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Str. 22b 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Prager Dreieck 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
94 Ihmelsstr. 14 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
56 Zentrum Nord (HBhf.-Westseite) 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
88 Dösener Weg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
164 altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
139 Jahrtausendfeld 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
163/514 Mannheimer Str. 128 a/b 0 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Bremer Str. (o. HNr) 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Uhlandstr. F) 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee (Wiederitzsch) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 (Schraderhaus) 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Eutritzscher Str. 17-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Kregelstr. 3 (Barnet-Licht-Platz) G) 0 24 0 -12 -12 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 550 584 628 661 775 815 895 895 975 975 975 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -4 -29 -33 -40 30 22 56 12 68 41 15 
Belegung 2018/19 (97%) 3) 101% 105% 105% 106% 96% 97% 94% 99% 93% 96% 98% 
ID 
TF- 
SHB 
6/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-06689
Fußnoten: 
F)  durch Umzug Wegfall der 24 Uhlandstr., dafür 20 neu K.-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. zieht die 157. GS und erweitert damit ihre Kapazität. Das Gebäude der 157. Schule dient der 
Erweiterung der OS G.-Schwartz-Str. 
G)  durch Umzug Wegfall der 12 + 12 Barnet-Licht-Platz, dafür 32 neu Schraderhaus und 40 neu Prager Dreieck, Nachnutzung als OS 
1)  Die Grundschulen sind gegenwärtigg mit 98% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch Schule und Hort gewährleistet werden. 
2)  Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet 
werden. 
3)  Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet 
werden. 
A)  durch Umzug Wegfall der 8 am Täubchenweg, dafür 20 neu am Gerichtsweg, Nachnutzung durch OS 
B)  durch Umzug Wegfall der 12 in Neruda alt, dafür 16 neu in Jablonowskistr. , Nachnutzung OS 
C)  durch Umzug Wegfall der 8 am Adler, dafür 16 neu Baumannstr., Nachnutzung OS 
D)  durch Sanierung vorübergehend Wegfall  von 15 
E)  durch Umzug Wegfall der 12 Anhalter Str., dafür 15 neu Diderotstr., Nachnutzung GS und Auslagerung 
7/7
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06689 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
122 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS Sanierung 2019 VI-DS-01854 VI-DS-04017  s. ID24  s. ID24  s. ID24  s . ID24  s. ID24 
129 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS Sanierung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017  s. ID 65  s. ID 65  s. ID 65   s. ID 65  s. ID 65 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur 
Lernförderung Grünau FÖS Sanierung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378      7.993.00 0 €         248.398 €          851.602 €      5.695 .000 €      2.298.000 € 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2019 VI-DS -06442      1.368.000 €                    - €                     - €                    - €      1.36 8.000 € 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01      2.053.000 €                    - €                     - €                    - €      2.053.000 € 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 2019 VI-DS-0237 1 VI-DS-04698- 
NF-03      2.700.000 €         480.051 €       2.369.949 €      1.923.750 €         776.250 € 
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2019 VI-D S-01854 VI-DS-04017      5.956.000 €      2.173.798 €        4.839.774 €      4.243.650 €      1.712.350 € 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS Sanierung 2019 RBV-135 1/12 VI-DS-02210- 
DS-02    10.470.000 €      5.216.494 €       4.938.358 €      6.886.250 €      3.583.750 € 
32 Erfurter Straße  14 (eh. Erich-Kästner- 
Schule) GS Sanierung 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03      3.693.300 €      1.149.804 €       2.051.496 €       1.234.680 €      2.458.620 € 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-03 634 VI-DS-05360      4.600.000 €         624.628 €          735.373 €      1.748.000 €      2.852.000 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau GS Erweiterung 2020 VI-DS -01854 VI-DS-04169- 
NF-02      3.520.000 €           66.678 €          183.32 2 €      1.408.000 €      2.112.000 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2020 VI-DS-01854 VI-DS-05899- 
NF-21      3.800.000 €         120.000 €          700.000  €                    - €      3.800.000 € 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-0 1854 VI-DS-05899- 
NF-21      4.500.000 €         170.000 €          400.000  €                    - €      4.500.000 € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher 
Holz GS Erweiterung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-05899- 
NF-21      5.500.000 €         120.000 €          550.000  €                    - €      5.500.000 € 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 VI-DS-05266- 
DS-02      1.100.000 €                    - €                     - €                    - €      1.100.000 € 
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS Neubau 2020 VI-DS-0185 4 VI-DS-04754- 
NF-02    15.750.000 €      2.743.267 €       2.696.715 €      6.057.500 €      9.692.500 € 
9 Martinstraße 7 E.-Pinkert-Schule Haus 
II GS Sanierung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676      7.860.600  €      1.234.034 €       3.862.455 €      3.620.80 0 €      4.239.800 € 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 VI-D S-01854 VI-DS-04017      7.864.000 €      1.145.520 €        4.564.355 €      5.603.100 €      2.260.900 € 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 
(Interim) GS Erweiterung 2021 VI-DS-03932- 
NF-02      1.100.000 €                    - €          12 0.000 €                    - €      1.100.000 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz 
Ehrenberg GS Erweiterung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      6.500.000 €      2.012.500 €       2.820.464 €       2.470.000 €      4.030.000 € 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 2021 VI-DS-03932- 
NF-02      2.000.000 €                    - €                     - €                    - €      2.000.000 € 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
HAR 2018 
vorläufig 
21.12.2018 
Vorhaben ges. 
- Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
21.12.2018 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Stand: 16.01.2019 
08:09 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06689 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
HAR 2018 
vorläufig 
21.12.2018 
Vorhaben ges. 
- Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
21.12.2018 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
143 Bayerischer Bahnhof Grundschule 
(Investorenmodell) GS Neubau 2021 VI-DS-03155- 
NF-02                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 22 VI-DS-01854      3.950.000 €           24.982 €          341.018 €                    - €      3.950. 000 € 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01      2.500.000 €                    - €                     - €                    - €      2.500.000 € 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Erwe iterung 2023 VI-DS-01854    12.000.000 €                    - €            67.351 €                    - €    12.000.000 € 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 VI-DS-01854      6.500.000 €           34 .727 €          912.273 €      2.280.000 €      4.2 20.000 € 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS Neuba u 2023 VI-DS-06749    22.700.000 €                    - €                     - €      9.080.000 €    13. 620.000 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Freiladebahnhof) GS Neubau 2023                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2023    12.000.000 €                    - €                     - €                    - €    12.000.000 € 
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS Umnutzung 2023      8.420.000 €                    - €                     - €                    - €      8.420.000 € 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr./Investorenmodell) Grundschule GS Neubau 2024 VI-DS-03155- 
NF-02                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024      6.900.000 €                    - €                     - €                    - €      6.900.000 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5      6.000.000 €                    - €                     - €      2.280.000 €      3.720.000 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25    17.000.000 €                    - €                     - €      6.460.000 €    10.540.000 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 25    17.300.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    10.460.000 € 
198 Standort offen Grundschule Schönefeld GS Neubau 2026    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
204 Standort offen Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2026    16.000.000 €                    - €                     - €      6.080.000 €      9.920.000 € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS Neubau 2026    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2026    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 VI-DS-01854    18.000.000 €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.0 00 € 
29 Standort offen Schule Stahmeln GS Neubau 2027    16.000.000 €                    - €                     - €      6.080.000 €      9.920.000 € 
Stand: 16.01.2019 
08:09 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06689 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
HAR 2018 
vorläufig 
21.12.2018 
Vorhaben ges. 
- Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
21.12.2018 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
199 Standort offen Grundschule Mockau GS Neubau 2027    18.000.000 €                    - €                     - €                    - €    18.000.000 € 
147 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erweiterung                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau    18.000.000 €                    - €                     - €                    - €    18.000.000 € 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Mitte GS, SH Neubau 20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04706    17.000.000 €      2.614. 162 €     11.817.773 €    12.031.687 €      4.968.3 13 € 
18 Baumannstraße 13 Grundschule GS, SH Neubau 2020 VI-DS- 01784 VI-DS-05640    17.510.000 €      2.121.564 €     11.858.207 €    11.622.920 €      5.887.080 € 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2021 VI-DS- 02035 VI-DS-05641    17.375.000 €      1.222.246 €       2.927.754 €      5.358.130 €    12.016.870 € 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau 2024 VI- DS-01854    20.000.000 €                    - €          200.000 €      7.600.000 €    12.400.000 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH Neubau 2024 VI-DS-03932- 
NF-02    20.000.000 €           21.095 €          878.905  €      7.600.000 €    12.400.000 € 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Brandschutz- 
maßnahme 2019 VI-DS-06334         700.000 €           58.222 €           160.278 €                    - €         700.000 € 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2019 VI-DS-01854 VI-DS-05899- 
NF-21                    - €         170.000 €                     - €                    - €                    - € 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      5.000.000 €         100.000 €                     - €                    - €      5.000.000 € 
163 Mannheimer Straße 128a/b (eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 1. BA) GY Reaktivierung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      8.000.000 €         231.905 €          868.095  €                    - €      8.000.000 € 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule 
Haus 1 GY Sanierung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-06378      6.189.000  €         267.760 €       2.132.240 €      4.042.7 00 €      2.146.300 € 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2021      1.705.000 €                    - €                     - €                    - €      1.705.000 € 
514 Mannheimer Straße 128a/b (eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 2. BA) GY Reaktivierung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      8.000.000 €  s. ID163  s ID163                    - €      8.000.000 € 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule 
Haus 2 GY Sanierung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378      8.712.000  €         355.166 €       2.044.834 €      6.207.3 00 €      2.504.700 € 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium 
Wiederitzsch GY Neubau 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    26.000.000 €                    - €          160 .000 €                    - €    26.000.000 € 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium 
(Schraderhaus) GY Umnutzung 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    12.000.000 €         126.114 €          873.886 €                    - €    12.000.000 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschutz- 
maßnahme 2023      4.550.000 €           79.227 €       1.115.292  €         800.000 €      3.750.000 € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
Stand: 16.01.2019 
08:09 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06689 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
HAR 2018 
vorläufig 
21.12.2018 
Vorhaben ges. 
- Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
21.12.2018 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 VI-DS-01854 VI -DS-06696    21.700.000 €                    - €                     - €      8.246.000 €    13.454.000  € 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium 
(Investorenmodell) GY Neubau 2024 VI-DS-03155- 
NF-02                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtaus- 
endfeld (Investorenmod.) GY Neubau 2024 VI-DS-03155- 
NF-02                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
164 Alte Messe Gymnasium Altes 
Messegelände GY Neubau 2027    26.000.000 €                    - €                     - €      9.880.000 €    16.120.000 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Neubau 2021 RBV -1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06    33.083.000 €      6.515.780 €       9.010.992 €      9.200.000 €    23.883.000 € 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße 
Gymnasium (Prager 
Dreieck) GY, SH Neubau 2023 VI-DS-01854 VI-DS-05899- 
NF-21    32.000.000 €           17.377 €            57.62 3 €    12.160.000 €    19.840.000 € 
88 Dösner Weg (o. HNr.) Gymnasium + 3-Feld-SH GY, SH Ne ubau 2025 VI-DS-01854    25.000.000 €           40.824  €          649.267 €      9.500.000 €    15.500.00 0 € 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027    26.000.000 €                    - €                     - €      9.880.000 €    16.120.000 € 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Erweiterung 2019 VI-DS- 01854 VI-DS-04169- 
NF-02      5.850.000 €      1.593.659 €       3.868.841 €       4.168.150 €      1.681.850 € 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 2019 V I-DS-03957 VI-DS-03957- 
DS-02      4.678.000 €         614.144 €       3.705.206 €      2.834.350 €      1.843.650 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS Erweiterung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-05899- 
NF-21      5.000.000 €         130.000 €          550.000  €                    - €      5.000.000 € 
394 Kregelstraße 3 
Oberschule (Barnet-Licht- 
Platz) OS Neubau 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    18.000.000 €      1.183.696 €       6.641.304 €                    - €    18.000.000 € 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 2020 VI-DS -01854 VI-DS-05072      5.466.000 €         671.865 €           258.135 €      1.710.000 €      3.756.000  € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 2020 VI-DS-01 854 VI-DS-06378      5.940.800 €         209.853 €          990.147 €      4.208.000 €      1.732.800 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS Brandschutz- 
maßnahme 2021      2.055.000 €                    - €            55.000 €                    - €      2.055.000 € 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 DS-00108/14- 
NF-06 VI-DS-06696    29.900.000 €            1.975 €       1.300.179 €    14.000.000 €    15.900.000 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    14.050.000 €         346.002 €          443.998 €      5.339.000 €      8.711.000 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 3 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21      8.000.000 €                    - €            30.000 €      3.040.000 €      4.960.000 € 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz- 
maßnahme 2024 VI-DS-01854      6.000.000 €           80.366 €          832.771 €      1.064.000 €      4.936.000 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz- 
Straße OS Erweiterung 2024      2.400.000 €                    - €                     - €         912.000 €      1.488.000 € 
Stand: 16.01.2019 
08:09 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06689 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
HAR 2018 
vorläufig 
21.12.2018 
Vorhaben ges. 
- Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
21.12.2018 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule OS Sanierung 2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21    15.180.000 €         542.978 €          237.022 €      5.768.400 €      9.411.600 € 
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2024      5.000.000 €                    - €                     - €                    - €      5.000.000 € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 VI-D S-01854      7.000.000 €                    - €          130.000 €                    - €      7.000.00 0 € 
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav- 
Fechner-Schule) OS Reaktivierung 2025      9.000.000 €                    - €                     - €                    - €      9.000.000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freilade- 
bahnhof/Investorenmod.) OS Neubau 2026 VI-DS-03155- 
NF-02                    - €  -  -                    - €                     - € 
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027    20.000.000 €                    - €                     - €      7.600.000 €    12.400.000 € 
366 Standort offen Schule 
Plagwitz/Lindenau OS Flächensuche 2028                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029    20.000.000 €                    - €                     - €      7.600.000 €    12.400.000 € 
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau 
OS, GY, 
FÖS Erweiterung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378    23.123.000 €         834.790 €       1.899.210 €    13.249.050  €      9.873.950 € 
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau 2021 VI-DS-01854 VI-DS-05899- 
NF-21    26.000.000 €            2.975 €          522.025  €                    - €    26.000.000 € 
89 Dösner Weg (o. HNr.) Oberschule + 3-Feld-SH OS, SH N eubau 2025 VI-DS-01854    20.000.000 €           21.96 2 €          478.039 €      7.600.000 €    12.400.0 00 € 
167 Edisonstraße (o. HNr.) Christoph-Arnold-Schule SH,  GS Neubau 2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629      4.376.000 €           20.459 €            49.541 €      1.662.880 €      2.713.120 € 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 20 22 VI-DS-01854      5.000.000 €         222.492 €            77.508 €      1.406.000 €      3.594.000 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2022      2.300.000 €                    - €                     - €      1.638.750 €         661.250 € 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm- 
Busch-Schule SH, GS Neubau 2024 VI-DS-01854    15.100.000 €                    - €                     - €      5.284.0 00 €      9.816.000 € 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS Neub au 2024 VI-DS-01854      5.265.000 €         206.325 €             93.675 €      1.216.000 €      4.049.00 0 € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024      5.000.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000 € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025      4.200.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      2.300.000 € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025      5.000.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000 € 
195 Standort offen Sporthalle (Petrischule + 
Schule am Floßplatz) 
SH, GS, 
OS Neubau 2026      6.500.000 €                    - €                     - €      2.470.000 €      4.030.000 € 
51 Theklaer Straße 8 Sporthalle Goethe- 
Gymnasium SH, GY Neubau 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04452      5.490.00 0 €      2.394.820 €       2.316.780 €      3.911.8 00 €      1.578.200 € 
Stand: 16.01.2019 
08:09 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-06689 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
HAR 2018 
vorläufig 
21.12.2018 
Vorhaben ges. 
- Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
21.12.2018 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann- 
Schule SH, GY Neubau 2022 VI-DS-01854      5.500.000 €           77.639 €          322.361 €      2.090.000 €      3.410.000 € 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau 2023 VI -DS-01854      5.000.000 €                    - €            80.000 €      1.900.000 €      3.100.000 €  
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 VI-DS-01854      4.200.000 €                    - €          105.2 65 €      1.596.000 €      2.604.000 € 
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS Neubau 2025      4.200.000 €                    - €                     - €      1.155.000 €      3.045.000 € 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule SH, OS Neubau 2025      6.000.000 €                    - €                     - €                    - €      6.000.000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026      5.000.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege- 
Schule SH, OS Neubau 2026      5.000.000 €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000 € 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 DS-00108/14- 
NF-06 VI-DS-06696    13.250.000 €         310.905 €       1.389.095 €      4.855.700 €      8.394.300 € 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
geplante 
Fertigstellung / 
Inbetriebnahme lt. 
Schulentwicklungspla 
Stand: 16.01.2019 
08:09 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen -  Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06689 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
122 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS Sanierung 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI -DS-01854 VI-DS-04017 
129 An der Kotsche 39-41 Förderschule FÖS Sanierung 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI -DS-01854 VI-DS-04017 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur 
Lernförderung Grünau FÖS Sanierung 2021 01.2018 11.2015 11.2018 10.2018 11.2019 01.2019 08.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2019 - - 01. 2019 12.2018 09.2019 01.2019 03.2020 VI-DS-06442 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold- 
Schule GS Erweiterung 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.201 8 03.2018 06.2019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS Sanierung 2019 - - 10.20 15 05.2016 11.2016 10.2016 07.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-02 
32 Erfurter Straße  14 (eh. Erich-Kästner- 
Schule) GS Sanierung 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 0 9.2017 07.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 09.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 08.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau GS Erweiterung 2020 04.20 17 11.2015 02.2018 08.2017 03.2019 01.2019 12.2020 VI-DS-0 1854 VI-DS-04169- 
NF-02 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2020 04.2015 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 01.2019 03.2 020 VI-DS-01854 VI-DS-05899- 
NF-21 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 08.2018 01.2019 07.2020 VI-DS-018 54 VI-DS-05899- 
NF-21 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher 
Holz GS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02.201 9 01.2019 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-05899- 
NF-21 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 - - 07.2017 01.2019 08.2018 01.2019 07.2020 VI-DS-05266- 
DS-02 
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS Neubau 2020 08.2015 11. 2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 2020 08.2016 03. 2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 01.2020 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
9 Martinstraße 7 E.-Pinkert-Schule Haus 
II GS Sanierung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 0 5.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676 
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 08.2 016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI-DS- 01854 VI-DS-04017 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 08.2 016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI-DS- 01854 VI-DS-04017 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 
(Interim) GS Erweiterung 2021 08.2016 05.2017 06.2018 01.2019 06.201 9 01.2019 07.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz 
Ehrenberg GS Erweiterung 2021 08.2016 06.2018 06.2018 06.2018 08.201 9 01.2019 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 2021 08.2016 03.2017 06.2018 01.2019 07.2019 01.2019 07.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 
Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Stand: 16.01.2019 
07:57 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen -  Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06689 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
143 Bayerischer Bahnhof Grundschule 
(Investorenmodell) GS Neubau 2021 08.2016 01.2017 04.2019 01.2019 08.2019 01.2 019 07.2021 VI-DS-03155- 
NF-02 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 22 03.2019 05.2017 12.2019 01.2019 12.2021 01.2019 12.2022 VI-DS-01854 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold- 
Schule GS Erweiterung 2022 08.2017 05.2017 07.2019 01.2019 07.202 0 01.2019 07.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Erwe iterung 2023 08.2018 05.2017 07.2020 01.2019 07.2021 01.20 19 07.2023 VI-DS-01854 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 08.2019 11.2015 07.2020 01.2019 07.2021 01.20 19 07.2023 VI-DS-01854 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS Neuba u 2023 01.2019 01.2019 12.2020 01.2019 08.2021 01.2019 07.2 023 VI-DS-06749 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Freiladebahnhof) GS Neubau 2023 08.2018 01.2019 07.2020 01.2019 07.2021 01.2 019 07.2023 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2023 08.2019 01.2 019 07.2020 01.2019 07.2021 01.2019 07.2023 
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS Umnutzung 2023 07.20 19 01.2019 06.2020 01.2019 06.2021 01.2019 06.2023 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr./Investorenmodell) Grundschule GS Neubau 2024 08.2019 01.2017 02.2019 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten- 
Schule GS Sanierung 2024 08.2020 01.2019 07.2021 01.2019 08.2022 0 1.2019 07.2024 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 01.2019 08.2021 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025
198 Standort offen Grundschule 
Schönefeld GS Neubau 2026 07.2021 01.2019 06.2023 01.2019 06.2024 01.2 019 06.2026 
204 Standort offen Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2 019 07.2026 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS Neubau 2026 08. 2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 08.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 0 8.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 06.2022 11.2015 06.2023 01.2019 06.2025 01.2019 06.2027 VI -DS-01854 
29 Standort offen Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08.2022 0 5.2017 07.2024 01.2019 07.2025 01.2019 07.2027 
Stand: 16.01.2019 
07:57 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen -  Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06689 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
199 Standort offen Grundschule Mockau GS Neubau 2027 07.2 022 01.2019 06.2024 01.2019 06.2025 01.2019 06.2027 
147 Gersterstraße 74 9. Schule GS Erweiterung 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule 
(Vorhaltefläche) GS Neubau 
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Mitte GS, SH Neubau 20 20 08.2015 11.2015 02.2017 09.2016 03.2018 03.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 08.201 5 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 11.2018 07.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641 
18 Baumannstraße 13 Grundschule GS, SH Neubau 2020 08.201 5 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.2018 07.2020 VI-DS-01 784 VI-DS-05640 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau 2024 08. 2019 01.2019 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 VI-DS -01854 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald- 
Schule GY Brandschutz- 
maßnahme 2019 - - 10.2018 11.2018 02.2019 01.2019 07.2019 VI-DS-0633 4 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler- 
Schule GY Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.201 8 01.2019 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-05899- 
NF-21 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 11.2015 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 01.2019 10.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
163 Mannheimer Straße 128a/b 
(eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 01.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule 
Haus 1 GY Sanierung 2020 07.2015 11.2015 05.2018 10.2018 05.2019 0 1.2019 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2021 - - 06.2019 01.2019 08.2019 01.2019 07.2021 
514 Mannheimer Straße 128a/b 
(eh. G.-Chr.-Lichtenberg- 
Schule - 2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 01.2019 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule 
Haus 2 GY Sanierung 2021 11.2016 11.2015 01.2019 10.2018 01.2020 0 1.2019 10.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium 
Wiederitzsch GY Neubau 2022 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 01.2 019 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium 
(Schraderhaus) GY Umnutzung 2022 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 0 1.2019 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler- 
Schule GY Brandschutz- 
maßnahme 2023 08.2018 06.2018 07.2020 01.2019 07.2021 01.2019 07.20 23 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 - - 0 7.2020 01.2019 07.2021 01.2019 07.2023 
Stand: 16.01.2019 
07:57 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen -  Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06689 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.201 7 02.2019 01.2019 02.2020 01.2019 07.2023 VI-DS-01854 VI-D S-06696 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium 
(Investorenmodell) GY Neubau 2024 08.2019 01.2017 09.2019 01.2019 08.2022 01.2 019 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtaus- 
endfeld GY Neubau 2024 08.2019 01.2017 09.2019 01.2019 08.2022 01.2 019 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 
164 Alte Messe Gymnasium Altes 
Messegelände GY Neubau 2027 08.2022 01.2019 07.2024 01.2019 07.2025 01.2 019 07.2027 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Neubau 2021 08. 2016 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 01.2018 07.2021 RBV-1 351/12 VI-DS-03671- 
NF-06 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße 
Gymnasium (Prager 
Dreieck) GY, SH Neubau 2023 08.2018 06.2018 07.2020 06.2018 07.2021 01.2019 07.2023 VI-DS-01854 VI-DS-05899- 
NF-21 
88 Dösner Weg (o. HNr.) Gymnasium + 3-Feld- 
SH GY, SH Neubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 VI-DS-01854 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 01.2019 07.2027 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Erweiterung 2019 08.201 4 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 06.2018 07.2019 VI-DS-01 854 VI-DS-04169- 
NF-02 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 2019 0 3.2016 11.2015 01.2017 05.2017 10.2017 11.2017 07.2019 VI- DS-03957 VI-DS-03957- 
DS-02 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02.201 9 01.2019 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-05899- 
NF-21 
394 Kregelstraße 3 Oberschule (Barnet- 
Licht-Platz) OS Neubau 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 01.2 019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 2020 03.20 15 05.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 02.2020 VI-DS-0 1854 VI-DS-05072 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 2020 09.2015 1 1.2015 07.2018 10.2018 07.2019 01.2019 08.2020 VI-DS-0185 4 VI-DS-06378 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Schule OS Brandschutz- 
maßnahme 2021 - - 07.2019 01.2019 07.2020 01.2019 07.2021 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 08.2016 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 01.2019 07.2021 DS-00108/14- 
NF-06 VI-DS-06696 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 0 8.2017 06.2018 06.2018 06.2018 07.2020 01.2019 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 3 08.2018 06.2018 06.2018 06.2018 03.2021 01.2019 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz- 
maßnahme 2024 05.2017 05.2017 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.20 24 VI-DS-01854 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz- 
Straße OS Erweiterung 2024 08.2019 01.2019 07.2021 01.2019 08.202 2 01.2019 07.2024 
Stand: 16.01.2019 
07:57 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen -  Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06689 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule OS Sanierung 2024 08.2019 06.2018 06.2018 06.2018 08.2022 0 1.2019 07.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2024 06.2021 01 .2019 06.2022 01.2019 06.2023 01.2019 06.2025 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 VI-DS- 01854 
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav- 
Fechner-Schule) OS Reaktivierung 2025 09.2021 01.2019 07.2022 01.2019 08.2 023 01.2019 07.2025 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freilade- 
bahnhof/Investorenmod. OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 01.2019 07.2024 01. 2019 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 01.2019 07.2024 01.2019 07.2025 01.2019 07.2027 
366 Standort offen Schule 
Plagwitz/Lindenau OS Flächensuche 2028 06.2023 01.2019 06.2024 01.2019 06.20 26 01.2019 06.2028 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 01.2019 07.2026 12.2017 08.2027 01.2019 07.2029 
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau 
OS, GY, 
FÖS Erweiterung 2021 08.2016 11.2015 09.2018 10.2018 09.2019 0 1.2019 07.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 01.2019 0 7.2021 VI-DS-01854 VI-DS-05899- 
NF-21 
89 Dösner Weg (o. HNr.) Oberschule + 3-Feld-SH OS, SH N eubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 VI-DS-01854 
167 Edisonstraße (o. HNr.) Christoph-Arnold- 
Schule SH, GS Neubau 2021 09.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 01.2019 08.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 20 22 08.2017 05.2017 07.2019 01.2019 07.2020 01.2019 07.2022 VI-DS-01854 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2022 03.2019 0 1.2019 09.2019 01.2019 10.2020 01.2019 10.2022 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS Neub au 2024 09.2020 05.2017 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07. 2024 VI-DS-01854 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm- 
Busch-Schule SH, GS Neubau 2024 01.2019 01.2019 12.2020 01.2019 08.2021 01.2019 07.2024 VI-DS-01854 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 06.2020 01.2019 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.201 9 07.2025 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten- 
Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 
195 Standort offen Sporthalle (Petrischule 
+ Schule am Floßplatz) 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 08.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.201 9 07.2026 
51 Theklaer Straße 8 Sporthalle Goethe- 
Gymnasium SH, GY Neubau 2020 10.2014 11.2015 03.2017 06.2017 03.2018 03.2018 09.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452 
Stand: 16.01.2019 
07:57 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen -  Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-06689 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Name / Bezeichnung Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann- 
Schule SH, GY Neubau 2022 08.2017 05.2017 07.2019 01.2019 07.2020 01.2019 07.2022 VI-DS-01854 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau 2023 01 .2018 05.2017 12.2019 01.2019 12.2020 01.2019 12.2022 VI-D S-01854 
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 01.2019 08.2022 01.2019 07.2024 VI-DS-01854 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann- 
Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS Neubau 2025 08 .2020 01.2019 07.2022 01.2019 08.2023 01.2019 07.2025 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege- 
Schule SH, OS Neubau 2026 08.2021 01.2019 07.2023 01.2019 07.2024 01.2019 07.2026 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 01.201 9 02.2022 DS-00108/14- 
NF-06 VI-DS-06696 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 01.2019 
formelbedingt 
hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken 
erkennbar 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf 
besonderer Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
Stand: 16.01.2019 
07:57 Uhr 6/6