2. Änderung zum Baubeschluss „Sporthalle der Alfred Kästner Grundschule, Gartenwinkel 30 - Innere Modernisierung“ (Bestätigung gem. § 78 in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO)
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07306-DS-02
Datum: 2025-05-21
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/8 
 
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07306-DS-02 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
Stammbaum: 
 
VII-DS-07306 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
 
VII-DS-07306-DS-01 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
 
VII-Ifo-09424 Dezernat Stadtentwicklung und 
Bau 
 
 
VII-DS-07306-DS-01-Ifo-01 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
 
VII-DS-07306-DS-02 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
2. Änderung zum Baubeschluss „Sporthalle der Alfred Kästner 
Grundschule, Gartenwinkel 30 - Innere Modernisierung“ (Bestätigung 
gem. § 78 in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO) 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“ Qualität im öffentlichen Raum und in der Baukultur, Zukunftsorientierte Kitas, 
Schul- und Bildungsangebote und Lebenslanges Lernen 
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug Nordwest 
  
 
Beschlussvorschlag 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 12.05.2025: 
 
1. Die 2. Änderung zum Baubeschluss „Sporthalle der Alfred Kästner Grundschule, 
Gartenwinkel 30 - Innere Modernisierung“ wird bestätigt (Beschluss gem. § 21 (2) Nr. 1c 
Hauptsatzung in der aktuell gültigen Fassung). 
 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 1.372.400 € um 426.303 € auf 
1.798.703 €. 
Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 426.303 €. 
 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme im PSP-Element „GS Alfred-Kästner Teilsan.S“ 
(7.0002310.700) erhöhen sich von 1.336.500 € um 426.303 € auf  
1.762.803 € und sind wie folgt vorgesehen: 
bis HHJ 2024:       287.274 € 
HHJ 2025 i.H.v. 1.475.529 € 
 
1 von 10 in Zusammenstellung
2/8 
 
4. Der Mehrbedarf i.H.v 426.303 € wurde i.H.v. 297.403 € bereits unterjährig bereitgestellt.  
Die Deckung des verbleibenden Mehrbedarfs im PSP-Element „GS Alfred-Kästner 
Teilsan.S“ (7.0002310.700) im Haushaltsjahr 2025 i.H.v. 128.900 EUR erfolgt aus dem 
PSP-Element 'Neubau Hort FT Hohe Straße' (7.0002369). 
 
5. Die Einzahlungen von 550.081 € werden im PSP-Element „GS Alfred-Kästner Teilsan.S“ 
(7.0002310.705) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
 HHJ 2024 i.H.v. 220.032 € 
 HHJ 2026 i.H.v. 330.049 € 
 
6. Die entsprechend Anlage 1 im Haushaltsjahr 2025 anteilig anfallenden Folgekosten i.H.v. 
11.335 € sowie ab dem Haushaltsjahr 2026 anfallenden Folgekosten i.H.v. 34.005 € 
werden innerhalb des Budgets des Fachamtes gedeckt. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss x  Verwaltungshandeln 
  Sonstiges: 
 
Kurzerläuterung: 
Im April 2024 begannen die Rückbau- und Abbrucharbeiten, aktuell sind die Rohbauarbeiten 
abgeschlossen. Der aktuelle Projektfortschritt lässt eine Innutzungnahme in 08/2025 
erwarten. Aufgrund entstandener Mehrkosten ist eine Mittelbereitstellung erforderlich, so 
dass weitere Leistungen zur Einhaltung des Zeit-/Realisierungshorizontes erbracht werden 
können. 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d. 
Task Force Schulhausbau und Kita statt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Es handelt sich nicht um eine eilbedürftige Vorlage. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
 
III.  Strategische Ziele 
Es ergeben sich keine Änderungen der strategischen 
Ziele. Im Übrigen wird auf VII-DS-07306 v. 05.07.2022 
verwiesen. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- VI-DS-06070-NF-01 v. 27.06.2019 - 
Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig - 
Fortschreibung 2019 
- VI-HP-03725 einschl. Verwaltungsstandpunkt 
VI-HP-03725 -VSP-01 v. 23.08.2017 - 
Energetische Sanierung des Bestandsgebäude 
Grundschule (OR 0044/ 17/18) 
2 von 10 in Zusammenstellung
3/8 
 
- VII-DS-07306 v. 05.07.2022 - Baubeschluss Sporthalle der Alfred-Kästner-
Grundschule, Gartenwinkel 30 - Innere Modernisierung 
- VII-DS-07306-DS-01 v. 23.01.2024 – 1. Änderung zum Baubeschluss Sporthalle der 
Alfred Kästner Grundschule, Gartenwinkel 30 - Innere Modernisierung 
 
 
1.2 Planungs- und Bautenstand 
Im April 2024 begannen die Rückbau- und Abbrucharbeiten am Objekt. Aktuell sind ca. 80% 
der Leistungen beauftragt. Der Rohbau ist nahezu abgeschlossen; die haustechnischen 
Gewerke sind bei der Leistungserbringung. Der Trockenbau hat mit der Raumbildung 
begonnen. Die restlichen Ausbaugewerke sollen im April bzw. Mai 2025 ihre Arbeit 
aufnehmen. 
Parallel werden am Objekt infolge einer Havarie die Grundleitungen und Regenwasserleitung 
erneuert. Diese Leistungen sind nicht Bestandteil des Beschlusses. 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
 
Während mit der 1. Änderung zum Baubeschluss insbesondere auf Auflagen aus der 
Baugenehmigung, die Herstellung der Barrierefreiheit und Anpassung der Aufgabenstellung 
reagiert wurde, beruht die hier vorliegende 2. Änderung vornehmlich auf Sachverhalten, 
welche im Verlauf der Projektrealisierung vorgefunden wurden und zu Mehrkosten führen. 
Im Zuge der Ausführung konnten einzelne statische Punkte freigelegt werden - die sich 
anders als bis dahin erwartet -  dargestellt haben. Terminlich konnten diese Abweichungen 
abgefangen werden; haben jedoch zu Mehrkosten geführt. 
 
Es wurden zusätzlich nicht vorhergesehene Schadstoffe in der Bestandssubstanz 
vorgefunden. Die Beseitigung dieser wirkte sich kostenerhöhend aus. 
Weiterhin wurde bei den Rückbauarbeiten ein bis dahin nicht in den Bestandsplänen 
enthaltener Kellerraum gefunden, der zusätzlich verfüllt werden musste. Dieser Umstand hat 
zu Terminverzögerung und Mehrkosten geführt. 
 
Im Bereich des Verbinders wurde im Zuge der Maßnahme festgestellt, dass die vorhandenen 
Entwässerungsleitungen im Hofbereich defekt und teilweise zugesetzt sind. Hier wird das 
Erdreich zusätzlich durchfeuchtet und die Fundamente geschädigt. Die Reparatur wird 
parallel über eine andere Maßnahme durchgeführt - das führt jedoch zu zeitlichen 
Verzögerungen insbesondere bei der Fertigstellung des Verbinders. Um nicht alle Gewerke 
in der Ausführung einzubremsen wurden bauzeitliche Zwischenzustände geschaffen, die 
sich jedoch kostenbelastend auswirken. 
 
Der Umstand der Vergaben über Budget hat sich im Laufe der Ausschreibung weiter 
fortgesetzt; auch hier sind Mehrkosten in größerem Umfang angefallen. 
 
 
3.  Zeitplan 
 
 gem. Baubeschluss VII-DS-07306-
DS-01 vom 23.01.2024 
Nach Änderung erwartet 
Baubeginn 05/2024 05/2024 
Fertigstellung 05/2025 07/2025 
Nutzungsbeginn 06/2025 08/2025 
 
3 von 10 in Zusammenstellung
4/8 
 
 
 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2025  35.900 1.100.21.1.1.01.58 
Finanzhaushalt Einzahlungen 2024 2026 550.081 7.0002310.705 
 Auszahlungen 2023 2025 1.762.803 7.0002310.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein x wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2025 
2026 
ff. 
2025 
 
11.335 
34.005 1.100.21.1.1.01.58 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
4.1  Kosten nach Kostengruppen 
 
KG Kostengruppe 1.BBÄ  VII-DS-
07306  
Zusätzliche 
Kosten  Gesamtkosten 
100 Grundstück 0 € 0€ 0 € 
200 Herrichten und 
Erschließen 0 € 0 € 0€ 
300 Bauwerk- 
Baukonstruktionen 699.378 € 242.489 € 941.867 € 
400 
Bauwerk- 
Technische 
Anlagen 
334.464 € 141.436 € 475.900 € 
500 Außenanlagen 33.230 € -33.230 € 0 € 
600 Ausstattung und 
Kunstwerke * 56.036 € 0 € 56.036 € 
  davon investiv 20.118 € 0 € 20.118 € 
  davon konsumtiv 35.900 € 0 € 35.900 € 
  davon Kunst am 
Bau   0 € 0 € 
700 Baunebenkosten 244.500 € 80.400 € 324.900 € 
  Rundung 422 € -422 €    
Summe DIN 
  1.368.030 € 430.673 € 1.798.703 € 
Baupreisindexierung 
Verrechnung 2022-2024 4.370 € -4.370 €   
Gesamt 1.372.400 € 426.303 € 1.798.703 € 
FINHH (ohne konsumtive 
Ausstattung) 1.336.500 € 426.303 € 1.762.803 € 
davon bereits bereitgestellt    297.403 €   
4 von 10 in Zusammenstellung
5/8 
 
Noch bereitzustellen   128.900 €   
 
 
4.2  Begründung der Zusatzkosten 
 
Bezeichnung 
Kostengruppe  
KG Auflistung der 
hauptsächlichen 
Maßnahmen 
Begründung 
DIN-Kosten 
(in EUR) 
gem. BB 
VII-DS-
07306-DS-
01 v. 
23.01.2024 
Zus. 
Kosten 
und 
geplante 
LV lt. KB 
(in EUR) 
DIN 276 
Gesamt-
kosten 
neu (in 
EUR) 
100 Grundstück   0   0 
200 Herrichten und 
Erschließen   0   0 
300 Bauwerk- 
Baukonstruktionen   699.378     
300 
Lose 301 
(Baustelleneinrichtung), 
302(Abbruch, nicht 
konstruktiv) und  
303(Rohbau) 
Mehrkosten im 
Projektverlauf: 
aufgrund längeren 
Vorhaltens der 
Baustelleneinrichtung, 
zusätzlicher Abbruch-, 
Fundaments- und 
Entsorgungsarbeiten 
  110.000   
300 
Lose 305 (Estrich-
arbeiten),  
306 (Fliesenarbeiten), 
311 (Zimmererarbeiten) 
Mehrkosten im 
Projektverlauf: 
in Fußbodenaufbau-, 
Fliesen, 
Wärmedämmungsarbeiten 
  33.300   
300 diverse Lose 
weitere Mehrkosten, 
welche hauptsächlich 
aufgrund erhöhter 
Ausschreibungsergebnisse 
und Planungsfortschritt 
entstanden 
  99.189   
300 Zwischensumme 
Mehrkosten     242.489 941.867 
400 Bauwerk- Technische 
Anlagen   334.464     
400 
Lose 
401(Heizung/Sanitär), 
402(Baustrom), 
403(Lüftung) 
Mehrkosten im 
Projektverlauf: 
höhere Kosten aufgrund 
denkmalschutzgerechter 
Lüftungsverkleidung 
einschl. Montagebühne, 
des Weiteren aufgrund 
Durchführung in den 
Wintermonaten 
  20.000   
400 diverse Lose 
weitere Mehrkosten, 
welche hauptsächlich 
aufgrund erhöhter 
Ausschreibungsergebnisse 
und Planungsfortschritt 
entstanden 
  121.436   
400 Zwischensumme 
Mehrkosten     141.436 475.900 
500 Außenanlagen   33.230     
500   Verschiebung in KG 300 - 
mit Los 303 Rohbau   -33.230   
5 von 10 in Zusammenstellung
6/8 
 
beauftragt 
500 Zwischensumme 
Mehrkosten     -33.230 0 
600 Ausstattung und 
Kunstwerke   56.036     
  davon investiv   20.118   20.118 
  davon konsumtiv   35.900   35.900 
600 Zwischensumme 
Mehrkosten       56.036 
700 Baunebenkosten   244.500     
700   
Mehrkosten im 
Projektverlauf: 
aufgrund veränderter Bauzeit 
  20.000   
700   Mehrkosten für Gutachter- 
und Planungsleistungen   60.400   
700 Zwischensumme 
Mehrkosten     80.400 324.900 
  Rundung   422 -422   
200-
700 Gesamt - DIN 276   1.368.030 430.673 1.798.70
3 
    Verrechnung 
Preissteigerungsindex 4.370 -4.370   
  Gesamt - DIN 276 Bereitstellung gem. 
eingeschätzter Liquidität 1.372.400 426.303 1.798.70
3 
    FINHH 1.336.500 426.303 1.762.80
3 
    Bereits bereitgestellt     297.403 
    Noch zu deckender Bedarf     128.900 
 
 
Die Kosten nach DIN 276 betragen insgesamt 1.798.703 €. Nach Abzug des im 
Baubeschluss bereits berücksichtigten Baupreisindex i.H.v. 4.370 € betragen die Mehrkosten 
für die gesamte Baumaßnahme 426.303 €. Davon wurden bereits unterjährige 297.403 € 
bereitgestellt. 
 
 
4.3  Fördermittel 
Die Maßnahme ist förderfähig. 
 
Gegenüber dem Baubeschluss haben sich keine Änderungen in Bezug auf die 
Fördermittelhöhe ergeben. 
 
Förderprogramm SchulInfraVO, Stadtbudget 
2024 
Förderansatz gemäß Förderrichtlinie in % 60 % 
Gesamtkosten  963.302 
förderfähige Kosten 916.802 
Anteil Fördermittel 550.081 
Antrag vom 20.12.2023 
Bescheid vom 28.02.2024, 22.01.2025 
Bewilligungszeitraum bis 31.12.2025 
Angaben in Euro brutto 
 
 
 
6 von 10 in Zusammenstellung
7/8 
 
 
 
 
 
 
4.4  Übersicht Kosten und Haushaltseinordnung 
 
4.4.1  Haushaltseinordnung 
PSP-Element „GS Alfred-Kästner Teilsan.SH“ (7.0002310.700) 
 
7.0002310 " GS Alfred-Kästner Teilsan.S "
       287.274          970.029        376.600                    -       1.633.903 
                   -          128.900        128.900 
konsumtive Aufwendung*                   -                       -            35.900                   -            35.900 
       287.274          970.029        541.400     1.798.703 
-      220.032                      -                      -   -      330.000 -      550.032 
                     -                      -   -                49 -                49 
-      220.032                      -                      -   -      330.049 -      550.081 
          67.242          970.029        376.600 -      330.000     1.083.871 
          67.242          970.029        541.400 -      330.049     1.248.621 
* PSP 1.100.21.1.1.01.58 Alfred-Kästner-Schule 
IST VorjahreErmächtigung 
aus Vorjahr
veranschlagte Auszahlungen 
Veränderung Auszahlungen 
Summe AZ neu
2025 2026 Gesamt
veranschlagte Einzahlungen 
Veränderung Einzahlungen
Summe EZ neu
Veranschlagte Eigenmittel
Eigenmittel neu
 
 
 
4.4.2  Deckungsquellen und Begründung 
Der Mehrbedarf im PSP-Element 7.0002310 "GS Alfred-Kästner Teilsan.S" i.H.v. 128.900 € 
wird über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 
SächsKomHVO aus dem PSP-Element 'Neubau Hort FT Hohe Straße' (7.0002369) gedeckt. 
 
Begründung: 
Der Planungsstand ist für geplante Auszahlungen noch nicht erreicht, daher stehen die Mittel 
anderen Maßnahmen zur Verfügung. 
 
4.5  Nutzungskosten im Hochbau gem. DIN 18960 
Die Folgekosten werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an den aktuell 
avisierten Nutzungsbeginn sowie an die aktuellen Medienpreise wie folgt angepasst: 
 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2026 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
11.308  
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
22.697  
Summe für das volle Jahr: 
34.005  
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich in 08/2025 Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für 
das Jahr der Inbetriebnahme betragen 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
7 von 10 in Zusammenstellung
8/8 
 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
3.769  
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
7.566 
Summe anteilig: 
11.335 
 
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
Eine Veränderung der Klimawirkung der Baumaßnahme ist nicht zu erwarten. Es wird auf 
den Baubeschluss VII-DS-07306 verwiesen. 
 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
 
7. Bürgerbeteiligung 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
Es wird auf den Baubeschluss VII-DS-07306 verwiesen. 
 
8.  Besonderheiten 
Keine. 
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Ein Nichtbeschluss gefährdet den avisierten Nutzungsbeginn 08/2025. 
 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
 
x
8 von 10 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Alfred-Kästner-Schule Sporthalle 
Alfred-Kästner-Schule Nutzung 
Gartenwinkel 30 04158 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Modernisierung Gebäudeinneres 
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 27.03.2025 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.0 1.58 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21. 1.1.01.58 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 789 263 Gartenwinkel 30 1.100.21.1. 1.01.58 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4 241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.5 8 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Gartenwinkel 30 1.10 0.21.1.1.01.58 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1 .1.01.58 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1 .01.58 4241 9140 
316 Versorgung Strom 9.389 3.130 Gartenwinkel 30 1.100.21 .1.1.01.58 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1 .1.01.58 0
310 Versorgung 10.177 3.392 
321 Entsorgung Schmutzwasser 531 177 Gartenwinkel 30 1.10 0.21.1.1.01.58 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1 .1.01.58 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.5 8 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1. 1.01.58 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1 .01.58 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1. 1.01.58 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 Gartenwinkel 30 1.100 .21.1.1.01.58 4241 9910 
320 Entsorgung 531 177 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 0 0 Gartenwi nkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 0 0 Gartenwinkel 3 0 1.100.21.1.1.01.58 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Gartenwinkel 30 1 .100.21.1.1.01.58 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 0 0 Gartenwinkel  30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Gartenwin kel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Gartenwi nkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Gartenwinkel 30 1.1 00.21.1.1.01.58 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 0 0
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Gartenwin kel 30 1.100.21.1.1.01.58 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Gartenwinkel 30 1.100. 21.1.1.01.58 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 0 0 Gartenwin kel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Gartenwinkel 30 1.100. 21.1.1.01.58 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 0 0 Gartenwin kel 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 0 0 Gartenwinkel 3 0 1.100.21.1.1.01.58 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
9 von 10 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.2 1.1.1.01.58 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 300 100 Gartenwin kel 30 1.100.21.1.1.01.58 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 0 0 Gartenwink el 30 1.100.21.1.1.01.58 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 300 100 Garten winkel 30 1.100.21.1.1.01.58 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 600 200 
361 Dienste Kontrollen 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.0 1.58 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Gartenwinkel 30 1.100 .21.1.1.01.58 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 Gartenwinkel 30 1.100. 21.1.1.01.58 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01 .58 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Gartenwinkel 30 1 .100.21.1.1.01.58 0
379 Einnahme 0 0 0 Gartenwinkel 30 1.100.21.1.1.01.58 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 11.308 3.769 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 10.435 3.478 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 11.422 3.807 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 0 0 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 841 280 Gartenwinkel 30 1. 100.21.1.1.01.58 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 22.697 7.566 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.08.2025 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 6
KG 300 4
KG 400 4
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,50 
KG 300 0,33 
KG 400 0,33 
Inspektion, Wartung 
Seite 2
10 von 10 in Zusammenstellung