31. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs (Stand 31.12.2024)
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-Ifo-00505
Datum: 2025-02-25
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/5 
 
 
 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VIII-Ifo-00505 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
Stammbaum: 
 
VIII-Ifo-00505 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
Betreff: 
31. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen 
Freizeittreffs (Stand 31.12.2024) 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 25.02.2025 Bestätigung 
FA Finanzen 03.03.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Ost 05.03.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Südwest 10.03.2025 Information zur Kenntnis 
SBB West 10.03.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Südost 11.03.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Süd 12.03.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West 12.03.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Mitte 13.03.2025 Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau 18.03.2025 Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie 20.03.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Nordost 02.04.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Nord 03.04.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest 03.04.2025 Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung 16.04.2025 Information zur Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der 31. Sachstandsbericht (Stand 31.12.2024) zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug  
gesamtes Stadtgebiet 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
X  Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
1 von 38 in Zusammenstellung
2/5 
 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen sowie 
Förderschulen und Berufsschulen mit den jeweiligen Schulsporthallen. Hinzu kommen 
Auslagerungsschulen und Horte. 
 
Die Vorhaben für Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen sowie Offene 
Freizeittreffs werden gesondert aufgeführt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
III.  Sachverhalt 
 
1.  Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschulen 
(GMS) sowie Förderschulen (FÖS) und Berufsschulzentren (BSZ) mit den jeweiligen 
Schulsporthallen (SH). Hinzu kommen Auslagerungsschulen (AS) und Horte (HO). 
 
Die Vorhaben für Kindertageseinrichtungen (Kita), Jugendhilfeeinrichtungen (JHE) sowie 
Offene Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
2 von 38 in Zusammenstellung
3/5 
 
2.  Ausführliche Darstellung der Information 
 
In Anlehnung an die Schul- und Kitabaustrategie mit Einordnung nach Blöcken bzw. 
Kapazitätserweiterung und -sicherung erfolgt die Sortierung der Baumaßnahmen in den 
Anlagen. Die Anlagen werden zudem nach Objektnutzung wie folgt untergliedert: 
 
a) für Schulbau 
b) für Kita, JHE sowie OFT 
 
In Anlage 0 wird die Anlagenübersicht mit Turnus der Berichterstattung dargestellt. Die 
Anlagenstruktur und die Zeiträume der Berichterstattung zu den einzelnen Anlagen wurde 
mit Anpassung des 23. Sachstandsberichts (VII-Ifo-08035) abgestimmt. 
 
Auf die ausführlichen Erläuterungen zum Vorbereitungs- und Umsetzungsstand der 
Sofortschulen (VI-DS-05899-NF-21) wird verzichtet. Die Berichterstattung der bereits im Bau 
befindlichen Maßnahmen (ID TF 46 Glockenstraße 6, Schule an der Glockenstraße, OS und 
ID TF 44 Antonienstraße 24, Schule am Adler, OS) sind in den vorhandenen Anlagen zur 
Terminübersicht und den Finanzdaten enthalten. 
 
Detaillierte Information zu den Anlagen 
 
Anlagen 1a und 1b Terminübersicht 
 
In den Anlagen Terminübersicht Schulbau (Anlage 1a) und Terminübersicht 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 1b) 
werden sowohl geplante als auch in Realisierung befindliche Baumaßnahmen mit den 
jeweiligen Projektständen abgebildet. Für eine bessere Prognose und Übersichtlichkeit 
wurden zusätzliche Spalten mit Informationen ergänzt. 
 
In den Anlagen werden Baumaßnahmen mit maßnahmenkonkret vorliegenden Planungs- 
und/oder Baubeschluss dargestellt. Weitere Planungen von Vorhaben obliegen der derzeit in 
Fortschreibung befindlichen Schulbaustrategie (VII-DS-07361-NF-04-DS-01) und 
Kitabaustrategie (VII-DS-07361-NF-04-DS-02-NF-01) bzw. Beschlüssen durch den Stadtrat. 
 
Die Einschätzung der Verwaltung wird mit einem Ampelsystem hinterlegt, welches 
unwesentliche Terminverschiebungen (grün), risikobehaftete Terminverschiebungen (gelb) 
oder hochrisikobehaftete Terminverschiebungen (rot) im Planungs- oder Bauprozess bei den 
einzelnen Vorhaben anzeigt. 
 
Anlagen 2a und 2b Finanzdaten 
 
In den jeweiligen Anlagen Finanzdaten werden die aktuellen Beschlüsse einschließlich der 
mit dem jeweiligen Beschluss bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, 
Zuschüsse) und bestätigte Änderungen zu Mehrkosten getrennt nach Schulbau (Anlage 2a) 
und Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 2b) 
dargestellt. 
 
In den Anlagen werden Baumaßnahmen mit maßnahmenkonkret vorliegenden Planungs- 
und/oder Baubeschluss dargestellt. Weitere Planungen von Vorhaben obliegen der derzeit in 
Fortschreibung befindlichen Schulbaustrategie (VII-DS-07361-NF-04-DS-01) und 
Kitabaustrategie (VII-DS-07361-NF-04-DS-02-NF-01) bzw. Beschlüssen durch den Stadtrat. 
 
3 von 38 in Zusammenstellung
4/5 
 
Über die Mehrkosten und Mittelumwidmungen, die sich aus der Entscheidungsbefugnis des 
Oberbürgermeisters gemäß § 21 der Hauptsatzung (VII-DS-06361-NF-04 vom 15.12.2022) 
ergeben, wird ergänzend auf die Anlage 3a verwiesen. 
 
Sämtliche Beträge werden inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen. 
 
Anlage 3a Unterjährige Mittelumwidmungen 
 
Unterjährige Mittelumwidmungen gemäß folgenden Gesetzesgrundlagen 
 
- § 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (über-/außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen) 
- § 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
- § 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Aufwendungen, Auszahlungen, 
Verpflichtungsermächtigungen) 
 
werden in der Anlage ausgewiesen. Die Berichterstattung erfolgt entsprechend den 
Regelungen zu Wertgrenzen der Hauptsatzung. Mit Änderung der Hauptsatzung (VII-DS-
09798-NF-01 vom 19.09.2024) gelten die Verfahrenserleichterungen bei der Bestätigung von 
Mehrkosten nur noch für den Schulhausbau (Anlage 3a). Dabei werden Mehrkosten aus 
Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind. 
 
Anlagen 4a und 4b Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
 
Die Anlage 4 enthält eine Kurzerläuterung der hochrisikobehafteten Vorhaben aufgrund 
kritischer Terminverschiebungen. Ziel der Verwaltung ist es, bei kritischen 
Terminverschiebungen zeitnah Gegensteuerungsmaßnahmen zu erarbeiten, umzusetzen 
und darüber in folgenden Berichten zu informieren. 
 
Hochrisikobehaftete Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offene 
Freizeittreffs liegen zum jetzigen Bericht nicht vor. Damit entfällt Anlage 4b beim aktuellen 
Bericht. 
 
Anlagen 6a und 6b Berichterstattung zum Umsetzungsstand Jahresvorhabenplan 
(Werterhaltung) 
 
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes 
2024 für Schulbau (Anlage 6a) und Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, 
Offene Freizeittreffs (Anlage 6b). Zudem sind die mit Jahresvorhabenplan 2023 geplanten 
aber gegebenenfalls erst in 2024 umgesetzten Maßnahmen aufgeführt.  
 
Anlagen 7a und 7b Baukostenvergleiche 
 
In der Anlage werden die Baukosten (Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276) 
stadteigener Bauvorhaben getrennt nach Schulbau (Anlage 7a) bzw. 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 7b) 
dargestellt. Die Darstellung des Kostenkennwertvergleiches erfolgt anhand der 
Kostenfeststellung (d.h. abgerechnete Baukosten) bei vergleichbaren Bauvorhaben. 
 
Für eine bessere Vergleichbarkeit werden die Ergebnisse der Kostenkennwerte für die 
Bauvorhaben mit dem aktuellen Baupreisindex (Sachsen, Bürogebäude) ab der 
Fertigstellung indiziert. Sämtliche Beträge werden inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen. 
 
  
4 von 38 in Zusammenstellung
5/5 
 
Anlagen 8a und 8b Übersicht zu in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten 
Maßnahmen 
 
In der Anlage 8a wird bezugnehmend auf die abgeschlossenen Schulbaumaßnahmen 
(Anlage 8a), Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs 
(Anlage 8b) eine Übersicht zum Beschlusscontrolling und den beschlossenen Kosten 
dargestellt. Des Weiteren werden nicht realisierte Maßnahmen aufgeführt. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 0 - Anlagenübersicht (öffentlich) 
 
2 Anlage 1a - Terminübersicht Schulbau (öffentlich) 
 
3 Anlage 1b - Terminübersicht Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
4 Anlage 2a - Finanzdaten Schulbau (öffentlich) 
 
5 Anlage 2b - Finanzdaten Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
6 Anlage 3a - Mittelumwidmungen Schulbau (öffentlich) 
 
7 Anlage 4a - Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulbau (öffentlich) 
 
8 Anlage 6a - Jahresvorhabenplan 2023, 2024 Schulbau (öffentlich) 
 
9 Anlage 6b - Jahresvorhabenplan 2023, 2024 Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
10 Anlage 7a - Baukostenvergleiche Schulbau (öffentlich) 
 
11 Anlage 7b - Baukostenvergleiche Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
12 Anlage 8a - Vorherige Maßnahmen Schulbau (öffentlich) 
 
13 Anlage 8b - Vorherige Maßnahmen Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
 
5 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita Anlagenübersicht Anlage 0
zu VIII-Ifo-00505
Anlagen ab 23. Sachstandsbericht Berichtsturnus
Anlage 1 a Terminübersicht Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 2 a Finanzdaten Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 3 a Unterjährige Mittelumwidmungen Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
Anlage 4 a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 5 Kapazitäten Schulen Schulen 30.06. jährlich
Anlage 6 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 7 a Baukostenvergleiche Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 8 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Berichterstattung zum Umsetzungsstand Jahresvorhabenplan 
(Werterhaltung)
Übersicht zu in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten 
Maßnahmen 
1/1
6 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
1 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterun g 2028 2 A 08.2022 04.2026 04.2025 11.2026 07.2028 10.2029 VII-DS-07433 -
2 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung 2031 2 C 08.20 22 04.2026 07.2028 04.2030 07.2031 07.2032 VII-DS-07433 -
3 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher GS Neub au 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 12.2024 05.2025 VI-DS-06977 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
4 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher Sport halle SH Neubau 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 12.2 024 05.2025 VI-DS-06977 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
5 19 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher GMS S anierung 2029 3 B 03.2023 11.2025 09.2026 09.2030 08.2029 06.2033 VII-DS-08026 -
6 869 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher Sp orthalle SH Sanierung 2029 3 B 03.2023 11.2025 09.2026 09.2030 08.2029 06.2033 VII-DS-08026 -
7 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sani erung 2025 4 B 12.2020 07.2022 05.2023 09.2023 11.2025 07.2026 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06985 
8 699 Klettenstraße 43 Schule an der Klettenstraße GS Ne ubau 2025 5 AA 07.2021 04.2023 11.2023 12.2023 02.2025 02.2025 VII-DS-02822 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
9 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2027 5 B 07.2021 04.2024 06.2025 06.2025 12.2027 12.2027 VII-DS-0 2822 VII-DS-09341 
10 95 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße GS Neub au 2026 6 A 05.2020 01.2023 06.2024 06.2024 09.2026 10.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498- 
DS-03 
11 879 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße Spor thalle SH Neubau 2026 6 A 05.2020 01.2023 06.2024 06.2024 09. 2026 10.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498- 
DS-03 
12 68 Rosenowstraße 60 Robert-Blum-Schule Haus 2 BSZ San ierung 2029 6 B 11.2023 03.2026 02.2027 02.2027 03.2029 07.2029 VII-DS-08972 -
13 867 Rosenowstraße 60 Berufsschulzentrum 12 - Robert- 
Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung 2029 6 B 11.2023 03.2026 02.2027 02.2027 03.202 9 07.2029 VII-DS-08972 -
14 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karls ruher Straße GS Neubau 2026 7 A 06.2022 01.2025 02.2025 02.2 025 08.2026 09.2028 VII-DS-07086 -
15 870 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karlsruher Straße 
Sporthalle SH Neubau 2026 7 A 06.2022 01.2025 02.2025 02.2025 08.2026 08 .2026 VII-DS-07086 -
16 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle SH N eubau 2027 7 B 06.2024 06.2024 11.2025 11.2025 06.2027 12.2027 VII-DS-10129 VII-DS-10129 
17 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neub au 2025 8 A 01.2019 04.2022 01.2023 10.2022 12.2025 04.2026 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
18 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle SH Neubau 2025 8 A 01.2019 02.2022 01.2023 10.2022 12.2025 04.2026 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
19 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 2027 9 B 10.2022 08.2025 06.2025 06.2027 12.2027 07.2029 VII-DS-07445 -
20 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung 2027 9 B 10.2022 08.2025 06.2025 06.2027 12.2027 07.2029 VII-DS-07445 -
21 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgarten straße GS Sanierung 2026 10 B 09.2019 11.2021 02.2023 04.2023 01.2026 01.2026 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
22 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sa nierung 2028 10 C 09.2019 11.2021 11.2024 02.2026 03.2028 03.2028 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
23 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Ne ubau 2028 10 D 03.2020 06.2024 01.2026 02.2026 07.2028 07.2029 VII-DS-00935 VII-DS-10199 
24 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sa nierung 2026 11 A 12.2023 07.2025 07.2025 07.2026 07.2026 - VII-DS-08642 
Stand: 18.02.2025 
11:00 Uhr 1/4 
7 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
25 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 202 5 11 B 06.2023 02.2022 08.2022 08.2022 04.2025 04.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
26 792 Lindennaundorfer Weg (o. 
HNr.) Kurt-Biedermann-Schule Interim FÖS Interim 2027 15 A 09.2 023 05.2025 02.2026 02.2026 05.2027 05.2027 VII-DS-08807 -
27 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanier ung 2029 15 B 09.2023 10.2025 07.2027 06.2030 11.2029 07.2033 VII-DS-08807 -
28 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Hans-Beimler-Straße GS Neubau 2028 16 A 03. 2022 12.2024 02.2025 02.2025 07.2028 07.2028 VII-DS-06864 -
29 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler-Straße 
Sporthalle SH Neubau 2028 16 A 03.2022 12.2024 02.2025 02.2025 07.2028 0 7.2028 VII-DS-06864 -
30 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld- 
Sporthalle SH Neubau 2024 17 A 07.2021 10.2021 02.2022 02.2022 12.2024 06.2025 VII-DS-02831 VII-DS-06310- 
DS-03 
31 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau 2 026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 03.2023 07.2026 03.2027 VII-DS-02831 VII-DS-07385 
32 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld- 
Sporthalle SH Neubau 2026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 03.2023 07.2026 03.2027 VII-DS-02831 VII-DS-07385 
33 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierun g 2024 18 B 07.2021 06.2022 06.2022 03.2024 08.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
34 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Erweiteru ng 2028 19 A 01.2021 09.2026 08.2025 07.2028 08.2028 05.2031 VII-DS-01933- 
DS-03 -
35 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung 2038 19 B 01.2021 06.2034 06.2035 06.2035 07.2038 07.2038 VII-DS-01933- 
DS-03 -
36 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau 2038 19 C 01.2021 06.2034 06.2035 06.2035 07.2038 0 7.2038 VII-DS-01933 -
37 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule Interi m GS Interim 2025 20 A 06.2023 09.2024 09.2024 02.2025 04.2025 - VII-DS-08539 
38 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanie rung 2027 20 B 05.2020 06.2023 03.2025 07.2025 06.2027 01.2028 VII-DS-00944 VII-DS-08539 
39 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule Sporth alle SH Neubau 2029 20 C 05.2020 08.2025 07.2027 07.2027 07.2 029 07.2029 VII-DS-00944 -
40 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Interim GY Interim 2026 21 A 06.2021 12.2024 08.2025 08.2025 01.2026 01.2026 VII-DS-02633 -
41 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Haus 1 GY Sanierung 2028 21 B 06.2021 02.2025 12.2025 09.2026 03.2028 07.2028 VII-DS-02633- 
DS-01 -
42 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Haus 2 GY Sanierung 2028 21 B 06.2021 01.2025 12.2025 02.2026 03.2028 07.2028 VII-DS-02633- 
DS-01 -
43 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau 2027 24 A 06.2022 02.2026 04.2025 12.2026 03.2027 09.2028 VII-DS-07088 -
44 820 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanier ung 2026 x 01.2023 06.2025 09.2025 11.2025 09.2026 11.2026 VII-DS-07893 -
45 391 Andromedaweg 25 Schule Andromedaweg FÖS Sanierung 2029 x 07.2023 01.2026 05.2027 05.2027 11.2029 11.2029 VII-DS-0 8512 -
46 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurth er Straße FÖS Sanierung 2029 x 09.2023 05.2026 07.2027 10.2027 12.2029 07.2030 VII-DS-08806 -
47 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf In terim GS Interim 2025 x 06.2020 04.2024 01.2025 07.2025 11.2025 06.2026 VII-DS-01443 VI-DS-08644 
48 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Er weiterung 2028 x 06.2020 04.2024 02.2026 07.2026 04.2028 12.2028 VII-DS-01443 VI-DS-08644 
Stand: 18.02.2025 
11:00 Uhr 2/4 
8 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
49 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sa nierung 2028 x 06.2020 04.2024 02.2026 07.2026 04.2028 12.2028 VII-DS-01443 VI-DS-08644 
50 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung 2024 x 04.2020 10.2022 03.2023 03.2023 07.2024 08.2025 VI-DS-06442- 
DS-02 
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
51 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierun g 2027 x 04.2022 10.2024 08.2025 09.2025 08.2027 08.2027 VII-DS-07084- 
DS-01 VII-DS-10446 
52 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Sta hmeln GS Neubau 2031 x 08.2024 06.2027 12.2028 12.2028 07.2031 07.2031 VII-DS-1 0439 -
53 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 2027 x 03.2019 09.2023 03.2025 04.2025 02.2027 05.2027 VII-DS-02297 VII-DS-08515- 
NF-02 
54 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY Sa nierung 2028 x 11.2022 02.2026 01.2026 07.2027 12.2028 06.2030 VII-DS-07444 -
55 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanier ung 2025 x 06.2018 07.2021 04.2022 05.2022 02.2025 04.2026 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
56 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule GY Erweiterung 2025 x 01.2023 12.2023 09.2024 09.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-0 7895 VII-DS-09763 
57 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung 2025 x 01.2023 12.2023 08.2024 09.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-07895 VII-DS-09764 
58 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße OS Neubau 2028 x 12.2022 07.2025 08.2025 07.2026 07.2028 10.2028 VII-DS-07446 -
59 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Spo rthalle SH Sanierung 2025 x 04.2023 01.2024 06.2024 01.2025 07.2025 - VII-DS-07989 
60 878 Friesenstraße 6 Schule an der Friesenstraße 
Sporthalle SH Sanierung 2028 x 11.2022 02.2026 01.2026 07.2027 12.2028 06.2030 VII-DS-07444 -
61 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthall e SH Sanierung 2025 x 07.2022 04.2024 04.2024 05.2025 07.2025 - § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
62 915 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln 
Sporthalle SH Neubau 2031 x 08.2024 06.2027 12.2028 12.2028 07.2031 07.2031 VII-DS-1 0439 -
63 108 Höltystraße 51 Schule Höltystraße Sporthalle SH N eubau 2025 x 07.2020 10.2022 06.2023 06.2023 06.2025 09.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-07447 
64 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße 
Sporthalle SH Neubau 2028 x 12.2022 07.2025 08.2025 07.2026 07.2028 10.2028 VII-DS-07446 -
65 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau 20 25 x 10.2019 03.2022 01.2023 12.2022 08.2025 08.2025 VII-DS-0 0602 VII-DS-06738- 
DS-02 
66 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2025 x 10.2019 03.2022 10.2022 12.2022 01.2025 02.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06740- 
DS-02 
67 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2024 x 09.2019 12.2020 10.2021 02.2021 08.2024 08.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
VII-DS-01825- 
DS-04 
68 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau 2025 x 01.2021 01.2024 09.2024 09.2024 12.2025 12.2025 VII-DS-0 6741 VII-DS-09745 
69 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule Sporthalle SH Neubau 2030 x 04.2024 02.2027 05.2028 05.2028 10.2030 10.2030 VII-DS-09370- 
NF-02 -
70 918 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther Straße 
Sporthalle SH Sanierung 2029 x 09.2023 05.2026 07.2027 10.2027 12.2029 07.2030 VII-DS-08806 -
71 574 Katzmannstraße (o. HNr.) Schule an der Katzmann straße AS Neubau 2028 12.2024 01.2025 11.2026 11.2026 06.2028 06.2028 - VIII-DS- 00336 
Stand: 18.02.2025 
11:00 Uhr 3/4 
9 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
72 551 Franzosenallee 21 Schule Zweenfurther Straße 
Vorinterim FÖS Interim 2025 06.2024 10.2024 10.2024 02.2025 02.2025 - VII-DS-10400 
73 652 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Sanierun g 2024 05.2023 11.2023 12.2023 08.2024 12.2024 - VII-DS-08229- 
DS-01 
74 151 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Sanier ung 2025 04.2024 12.2024 12.2024 07.2025 08.2025 - VII-DS-10211 
75 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf Interim GS In terim 2025 03.2019 09.2023 05.2024 06.2024 01.2025 04.2025 VII-DS-02297 VII-DS-08515- 
NF-02 
76 930 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf GY S anierung 2025 09.2024 06.2025 06.2025 08.2025 08.2025 - VII-DS-10540 
77 934 Hohe Straße 19 Hort HO Neubau 2027 06.2022 02.2026 04.2025 12.2026 03.2027 09.2028 VII-DS-07088 -
78 616 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS San ierung 2026 11.2024 10.2025 10.2025 12.2026 12.2026 - VII-DS-10734 
79 927 Neptunweg 31 Kay-Espenhayn-Schule Sporthalle SH I nterim 2025 04.2024 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 - VII-DS-10079 
Legende: 
Auslagerungsschule 
Berufsschulzentrum 
Förderschule 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
3
2
1
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können beschult 
werden 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
Stand: 18.02.2025 
11:00 Uhr 4/4 
10 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht
Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-00505
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neubau 2027 1 A 03.2023 04.2025 09.2025 04.2026 07.2027 04.2028 VII-DS-00736-
DS-01 -
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung 2028 2 B 07.2023 01.2026 12.2026 12.2028 06.2028 06.2030 VII-DS-08511 -
3 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau 2025 3 A 10.2022 08.2024 08.2024 06.2027 11.2025 07.2028 VII-DS-07518 -
4 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neubau 2024 4 A 02.2021 01.2023 06.2023 09.2023 12.2024 01.2025 VII-DS-02416VII-DS-07894-
DS-01
5 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 5 B 10.2023 04.2026 01.2026 06.2028 12.2027 07.2030 VII-DS-08971 -
6 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau 2026 6 A 03.2021 05.2024 12.2024 11.2024 06.2026 06.2026 VII-DS-01311 VII-DS-10030
7 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2027 9 A 06.2022 02.2026 04.2025 12.2026 03.2027 09.2028 VII-DS-07088 -
8 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2027 9 AA 06.2022 02.2026 04.2025 12.2026 03.2027 09.2028 VII-DS-07088 -
9 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung 2025 10 A 10.2022 07.2023 07.2023 05.2025 05.2025 - VII-DS-07384-
DS-04
10 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung 2024 10 AA 10.2022 11.2022 06.2023 07.2024 05.2025 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
11 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau 2027 10 C - 12.2022 04.2027 12.2025 12.2027 11.2027 11.2029 VII-DS-07635 -
12 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2027 10 CC - 12.2022 04.2027 12.2025 12.2027 11.2027 11.2029 VII-DS-07635 -
13 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 12 B - 07.2023 06.2025 12.2025 12.2025 12.2027 12.2027 VII-DS-08599 -
14 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 12 C - 07.2023 06.2025 12.2025 12.2025 12.2027 12.2027 VII-DS-08599 -
15 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sanierung 2028 19 B - 12.2023 09.2026 08.2025 07.2028 08.2028 05.2031 VII-DS-01933-
DS-03 -
16 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2025 - - x 01.2018 11.2022 03.2023 10.2023 09.2025 09.2025 VI-DS-04973-
NF-01
VII-DS-06522-
DS-03
17 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2024 - - x 07.2019 11.2022 03.2023 06.2023 12.2024 07.2025 VI-DS-08129 VII-DS-07383
18 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2025 - - x 09.2018 05.2022 10.2022 11.2022 02.2025 07.2025 VI-DS-04085-
NF-01
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
19 350 Reichpietschstraße 16 Kita Reichpietschstraße Kita Neubau 2024 - - x 01.2019 03.2022 10.2022 12.2022 09.2024 10.2024 VI-DS-06749§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
20 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2026 - - x 04.2019 10.2023 03.2025 11.2024 10.2026 03.2027 VI-DS-06977VII-DS-02747-
DS-01
21 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2027 - - x 12.2022 04.2027 12.2025 12.2027 11.2027 11.2029 VII-DS-07635 -
22 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung 2024 - - x 01.2021 06.2022 04.2023 04.2023 10.2024 03.2025 VII-DS-01665VII-DS-06715-
DS-03
23 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neubau 2024 x 08.2019 01.2022 09.2022 01.2023 04.2024 07.2024 VI-DS-08275§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
24 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OFT Neubau 2031 x 04.2024 05.2027 10.2028 10.2028 10.2031 10.2031 VII-DS-08973-
NF-01 -
Stand: 18.02.2025
16:22 Uhr 1/2
11 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht
Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-00505
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Legende:
Jugendhilfeeinrichtung
Kindertageseinrichtung
Offener Freizeittreff
3
2
1
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können beschult 
werden
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
Stand: 18.02.2025
16:22 Uhr 2/2
12 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.01.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
1 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterun g    18.382.200 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          18.296 €                    - €   18.382.200 € 100,00% 
2 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung    22.288.4 00 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          18.296 €                    - €   22.288.400 € 100,00% 
3 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher GS Neub au    43.211.000 €       36.011.000 €      7.200.000  € 19,99%    40.011.000 €    42.011.000 €    43.211. 000 €                    - €    30.727.730 €    11. 032.698 €   32.178.302 € 74,47% 
4 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher Sport halle SH Neubau  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID19 6  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196   s. ID196  s. ID196 s. ID196 
5 19 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher GMS S anierung    42.422.605 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        55 8.847 €    19.560.000 €   22.862.605 € 53,89% 
6 869 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher Sp orthalle SH Sanierung  s. ID19                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €  s. I D19  s. ID19  s. ID19  s. ID19 
7 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sani erung    25.349.130 €       13.000.000 €    12.349.1 30 € 94,99%    25.349.130 €                    - €                    - €                    - €      5 .002.730 €    11.186.326 €   14.162.804 € 55,87% 
8 699 Klettenstraße 43 Schule an der Klettenstraße GS Ne ubau    16.100.000 €       13.403.000 €      2.697.0 00 € 20,12%    16.100.000 €                    - €                    - €                    - €    13. 183.000 €                    - €   16.100.000 € 100 ,00% 
9 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung    29 .170.000 €       29.170.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.074.324 €    14.950.000 €   14.220.000 € 48,75%
10 95 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße GS Neub au    30.194.200 €       29.807.300 €         386.90 0 € 1,30%    30.194.200 €                    - €                    - €                    - €      6.5 10.822 €    20.032.232 €   10.161.968 € 33,66% 
11 879 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße Spor thalle SH Neubau  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID9 5  s. ID95 s. ID95 
12 68 Rosenowstraße 60 Robert-Blum-Schule Haus 2 BSZ San ierung    23.447.600 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          50 .838 €                    - €   23.447.600 € 100,00 % 
13 867 Rosenowstraße 60 Berufsschulzentrum 12 - Robert- 
Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung      6.057.800 €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.057.800 € 100,00% 
14 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karls ruher Straße GS Neubau    29.943.700 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    -  €      2.500.000 €      9.735.082 €   20.208.618 €  67,49% 
15 870 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karlsruher Straße 
Sporthalle SH Neubau  s. ID306                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €  s. ID306  s. I D306  s. ID306  s. ID306 
16 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle SH N eubau    13.800.000 €       13.800.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €                   - €      5.759.800 €     8 .040.200 € 58,26% 
17 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neub au    59.927.430 €       59.927.430 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €    26.038.930 €    14.571.360 €   45.356.070 € 75,68% 
18 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle SH Neubau  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139 s. ID139 
19 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung    27.681.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        516.226 €                    - €   27.681.000 € 100,00% 
20 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung      3.419.000 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €          13.763 €                    - €     3.419.000 €  100,00% 
21 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgarten straße GS Sanierung    14.605.194 €       14.605.194 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      5.173.736 €      7.966.234  €     6.638.960 € 45,46% 
22 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sa nierung    14.177.062 €       14.177.062 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        529.077 €      5.226.672 €     8.95 0.390 € 63,13% 
23 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Ne ubau    15.952.100 €       15.952.100 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        633.489 €      8.901.700 €     7.050.4 00 € 44,20% 
24 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sa nierung      3.068.300 €         3.068.300 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        253.031 €                    - €     3.068.300 € 100,00% 
Stand: 18.02.2025 
11:08 Uhr 1/4 
13 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.01.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
25 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung    15.420.155 €       12.386.000 €      3.034.155 € 24 ,50%    13.186.000 €    14.488.000 €    15.170.155 €     15.420.155 €         250.000 €    11.304.735 €      6.804.412 €     8.615.743 € 55,87% 
26 792 Lindennaundorfer Weg (o. 
HNr.) Kurt-Biedermann-Schule Interim FÖS Interim      4.744. 400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                     - €        152.000 €                    - €     4.744.400 € 100,00% 
27 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanier ung    32.386.940 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          81.37 6 €                    - €   32.386.940 € 100,00% 
28 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße GS Neubau    32.303.740 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      2.11 8.000 €      8.250.833 €   24.052.907 € 74,46% 
29 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße Sporthalle SH Neubau  s. ID491                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €  s. ID491  s. I D491  s. ID491  s. ID491 
30 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld- 
Sporthalle SH Neubau    28.542.400 €       23.012.400 €      5.5 30.000 € 24,03%    25.255.400 €    28.542.400 €                    - €                    - €    18.666 .860 €      5.190.000 €   23.352.400 € 81,82% 
31 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau    86.787.700 €       86.787.700 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €     18.603.588 €    24.958.000 €   61.829.700 € 71, 24% 
32 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld- 
Sporthalle SH Neubau  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s.  ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749 s. ID749 
33 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierun g      4.484.800 €         3.727.700 €         757.1 00 € 20,31%      4.484.800 €                    - €                    - €                    - €      4.090.626 €         201.400 €     4.283.400 € 95,51 % 
34 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Erweiteru ng      6.739.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €  s. ID686                    - €     6.739.000 € 100,00% 
35 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung    17.503.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      1.259.835 €                    - €   17.503.000 € 100,00% 
36 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau      6.545.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.545.000 € 100,00% 
37 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule Interi m GS Interim      3.898.000 €         3.898.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        733.980 €                    -  €     3.898.000 € 100,00% 
38 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanie rung    19.818.050 €       19.818.050 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.137.635 €      9.604.800 €   10.213.25 0 € 51,54% 
39 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 
Sporthalle SH Neubau      6.173.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.173.000 € 100,00% 
40 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Interim GY Interim      2.235.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €          82.205 €                    - €     2.235.000 € 1 00,00% 
41 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Haus 1 GY Sanierung    26.226.900 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €      1 .102.175 €                    - €   26.226.900 € 10 0,00% 
42 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Haus 2 GY Sanierung      2.898.600 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €  s. I D510                    - €     2.898.600 € 100,00%
43 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau      9.822.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        4 44.000 €                    - €     9.822.000 € 100 ,00% 
44 820 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanier ung      3.600.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        189.63 6 €                    - €     3.600.000 € 100,00% 
45 391 Andromedaweg 25 Schule Andromedaweg FÖS Sanierung    25.676.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        222.677 €                    - €   25.676.800 € 100,00% 
46 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurth er Straße FÖS Sanierung    28.551.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        179.293 €                    - €   28.55 1.400 € 100,00% 
47 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf In terim GS Interim      4.807.050 €         4.807.050 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.807.050 € 100,00% 
48 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Er weiterung  s. ID674  s. ID674                    - €                    - €                    - €                    - €  s. ID674      6.456.274 € s.ID674 s.ID674 
Stand: 18.02.2025 
11:08 Uhr 2/4 
14 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.01.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
49 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sa nierung    20.994.950 €       20.994.950 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.010.356 €      3.996.737 €   16.998 .213 € 80,96% 
50 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung      9.563.000 €         8.309.000 €      1.254.000 € 15,09%      9.563.000 €                    - €                    - €                    - €      8.609.000 €      2.983.206 €     6.579.794  € 68,80% 
51 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierun g    13.870.838 €       13.870.838 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    -  €        663.047 €                    - €   13.870 .838 € 100,00% 
52 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Sta hmeln GS Neubau    38.656.400 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €      6.080.000 €   32.576.400 € 8 4,27% 
53 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung    10.376.365 €       10.376.365 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        870.557 €                    - €   10.376. 365 € 100,00% 
54 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY Sa nierung    34.371.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        637 .651 €                    - €   34.371.000 € 100,00 % 
55 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanier ung    40.353.100 €       31.699.200 €      8.653.90 0 € 27,30%    37.966.100 €    40.353.100 €                    - €                    - €    22.256.210 €    17.558.550 €   22.794.550 € 56,49% 
56 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule GY Erweiterung      5.704.650 €         5.704.650 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      4.086.700 €                    - €     5.704.650 € 100,00% 
57 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung      3.864.050 €         3.864.050 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      2.784.600 €                    - €     3.864.05 0 € 100,00% 
58 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße OS Neubau    27.860.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        380. 287 €                    - €   27.860.800 € 100,00%
59 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Spo rthalle SH Sanierung      2.122.332 €         2.122.33 2 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        420.395 €         620. 196 €     1.502.136 € 70,78% 
60 878 Friesenstraße 6 Schule an der Friesenstraße 
Sporthalle SH Sanierung  s. ID787                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €  s. ID787  s . ID787  s. ID787  s. ID787 
61 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthall e SH Sanierung      1.669.803 €            999.870 €         669.933 € 67,00%      1.372.400 €      1.669. 803 €                    - €                    - €          297.403 €        287.274 €         550.081  €     1.119.722 € 67,06% 
62 915 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln 
Sporthalle SH Neubau    10.976.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €  s. ID29                    - €   10.976.000 € 100,00% 
63 108 Höltystraße 51 Schule Höltystraße Sporthalle SH N eubau      8.561.650 €         8.561.650 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      5.459.671 €                    - €     8.561.650 € 100,00% 
64 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße 
Sporthalle SH Neubau      9.639.200 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          92.219 €                    - €     9.639.200 € 10 0,00% 
65 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau      9.758.200 €         6.580.900 €      3.177.300 €  48,28%      9.758.200 €                    - €                    - €                    - €      7.56 5.044 €      3.457.389 €     6.300.811 € 64,57% 
66 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau      9.869.400 €         6.581.430 €      3 .287.970 € 49,96%      9.869.400 €                    - €                    - €                    - €       8.172.285 €      3.654.770 €     6.214.630 € 62,97% 
67 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule 
Sporthalle SH Neubau    10.037.500 €         6.630.000 €      3. 407.500 € 51,40%      8.287.500 €    10.037.500 €                    - €                    - €      8. 352.533 €      3.722.561 €     6.314.939 € 62,91% 
68 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau      9.202.100 €         9.202.100 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      3.827.913 €      1.155.000 €     8.0 47.100 € 87,45% 
69 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule Sporthalle SH Neubau    19.435.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          25.347 €                    - €   19.435.800 € 100, 00% 
70 918 Zweenfurther Straße 21 
Schule an der Zweenfurther Straße 
Sporthalle SH Sanierung  s. ID799                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €            7 .332 €                    - €  s. ID799  s. ID799 
71 574 Katzmannstraße (o. HNr.) Schule an der Katzmann straße AS Neubau                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
Stand: 18.02.2025 
11:08 Uhr 3/4 
15 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.01.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
72 551 Franzosenallee 21 Schule Zweenfurther Straße 
Vorinterim FÖS Interim         881.850 €            881.850 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €            7.891 €                    - €       881.850 € 100,00% 
73 652 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Sanierun g         570.000 €            409.000 €         161 .000 € 39,36%         570.000 €                    -  €                    - €                    - €        512.663 €                    - €       570.000  € 100,00% 
74 151 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Sanier ung      1.765.860 €         1.765.860 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        164.537 €                    - €     1.765.860 € 100,00% 
75 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf Interim GS In terim      2.267.300 €         2.267.300 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        351.703 €                    - €     2.267.300 € 100,00% 
76 930 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf GY S anierung         877.250 €            877.250 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €            2.263 €                    - €       877.250 € 100,00% 
77 934 Hohe Straße 19 Hort HO Neubau      1.682.532 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          98.000 €                    - €     1.682.532 € 100,00% 
78 616 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS San ierung         981.900 €            981.900 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €          20.444 €         589.140 €       392.760 € 40,00% 
79 927 Neptunweg 31 Kay-Espenhayn-Schule Sporthalle SH I nterim         607.000 €            607.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        326.513 €                    - €        607.000 € 100,00% 
 Summe      540.645.781 €    52.565.888 € 9,72% 
     593.211.669 € 
Legende: 
Auslagerungsschule 
Berufsschulzentrum 
Förderschule 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 18.02.2025 
11:08 Uhr 4/4 
16 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offen e Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.01.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neuba u      9.436.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        468.711 €                    - €     9.436.000 € 100,00% 
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung      7.738.827 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €          47.377 €                    - €     7.738.827 € 1 00,00% 
3 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau      5.863.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        454 .000 €                    - €     5.863.400 € 100,0 0% 
4 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neub au      8.530.700 €         6.859.400 €      1.671.3 00 € 24,37%      7.859.400 €      8.530.700 €                    - €                    - €         671 .300 €      7.481.850 €      2.030.000 €     6.500. 700 € 76,20% 
5 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kit a Sanierung      5.385.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.385.80 0 € 100,00% 
6 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau      7.903.985 €         7.903.985 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.476.985 €      2.124.872 €     5.779.113 € 7 3,12% 
7 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau      5.414.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        296.000 €                    - €     5.414.000 € 100,00% 
8 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      2.707.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        148.000 €                    - €     2.707.000 € 100,00% 
9 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Ki ta Sanierung      5.892.480 €         3.975.870 €      1.916.610 € 48,21%      4.290.600 €      5.892.480  €                    - €                    - €      3.270.095 €                    - €     5.892.480  € 100,00% 
10 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung      1.687.694 €         1.687.694 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        723.937 €                    - €     1.687.694 € 100,00% 
11 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau      6.383 .000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        369.000 €                    - €     6.383.000 € 100,00% 
12 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      3.460.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        199.000 €                    - €     3.460.000 € 100,00% 
13 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung      9.264.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        353.000 €                    - €     9.264.4 00 € 100,00% 
14 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung  s. ID459                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €  s. ID4 69                    - €  s. ID469  s. ID469 
15 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sa nierung      1.617.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €  s. ID686                     - €     1.617.000 € 100,00% 
16 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE N eubau      6.232.607 €         4.507.407 €      1.72 5.200 € 38,27%      5.512.607 €      6.232.607 €                    - €                    - €         720.000 €      2.869.907 €                    - €     6.232.607 € 100,00% 
17 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung J HE Neubau      7.439.233 €         7.439.233 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      4.672.084 €                    - €      7.439.233 € 100,00% 
18 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sa nierung      7.755.945 €         6.605.670 €      1. 150.275 € 17,41%      7.145.870 €      7.755.945 €                    - €                    - €      4 .367.878 €      2.191.500 €     5.564.445 € 71,74% 
19 350 Reichpietschstraße 16 Kita Reichpietschstraße Ki ta Neubau      9.836.722 €         8.586.722 €      1 .250.000 € 14,56%      9.836.722 €                    - €                    - €                    - €       7.505.436 €      2.312.500 €     7.524.222 € 76,49% 
20 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtu ng Kita Neubau      8.829.872 €         8.623.872 €         206.000 € 2,39%      8.829.872 €                    - €                    - €                    - €        457.727 €                    - €     8. 829.872 € 100,00% 
21 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau      3.935.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        228.000 €                    - €     3.935.000 € 100,00% 
22 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung      2.21 9.508 €         1.584.200 €         635.308 € 40,10 %      1.795.846 €      2.219.508 €                    - €                    - €      1.665.233 €         989.333 €     1.230.175 € 55,43% 
23 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neu bau      9.420.133 €         8.929.180 €         490 .953 € 5,50%      9.420.133 €                    - €                     - €                    - €      7.163.935 €      2.002.047 €     7.418.086 € 78,75 % 
24 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OF T Neubau  s. ID650                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €  s. ID650  s. ID650 
 Summe        66.703.233 €      9.045.646 € 13,56% 
       75.748.879 €  Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 18.02.2025 
11:04 Uhr 1/2 
17 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offen e Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.01.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
Legende: 
Jugendhilfeeinrichtung 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Stand: 18.02.2025 
11:04 Uhr 2/2 
18 von 38 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der Deckungsquelle
1 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 7.0001499 § 20        250.000 7.0002496 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule Interim TF-2024-025
2 50 Gorkistraße 25 Goethe-Gymnasium GY Sanierung 7.0000956 § 20        342.115 7.0002496 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule Interim TF-2024-027
3 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sanierung 7.0001736 § 20        518.280 7.0001498
7.0002518
Dösner Weg 39-43
Andromedaweg 25
Schule am Dösner Weg (GY)
Schule Andromedaweg TF-2024-029
4 91 Philipp-Rosenthal-Straße 61-63 Johanna-Moosdorf-Schule GY Neubau 7.0001770 § 20     9.114.600 
7.0002496
7.0002527
7.0001967
7.0002513
7.0002160
7.0002598
7.0002592
7.0002377
7.0002605
7.0001955
7.0002586
7.0002507
Schulze-Delitzsch-Straße 23
Stuttgarter Allee 15
Kieler Straße 72b
Friesenstraße 8
Zum Wäldchen 4
Zwenkauer Straße 35
Kolmstraße (o. HNr.)
Kieler Straße 72b
leer
Heinrichstraße 45
Rosenowstraße 60
Standort offen
Wilhelm-Wander-Schule Interim
Bildungs- und Bürgerzentrum Grünau
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule Haus 1
Schule an der Friesenstraße
Schule Paunsdorf 
Schule Connewitz Sporthalle
Schule an der Kolmstraße Sporthalle
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule Interim
GS Rückmarsdorf, Interim
125. Schule
Berufsschulzentrum 12 - Robert-Blum-Schule Sporthalle
Paul-Robeson-Schule (Interim)
TF-2024-026
5 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße GS Sanierung 7.0001784 § 20 VE     1.240.600 7.0001950 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Schule an der Hans-Beimler-Straße -
6 95 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße GS Neubau 7.0001640 § 20 VE     2.500.000 7.0001957 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße -
Antrags-
art
 Betrag
(in Euro) Beschlussgrundlage
Sender
Stadt Leipzig
Amt für Schule
ID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Anlage 3a
zu VIII-Ifo-00505 Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 31.12.2024)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
19 von 38 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
1/3  
 
Anlage 4a 
zu VIII-Ifo-00505 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 1 
100. Schule 
Pfaffensteinstraße 14 
Neubau Sporthalle 
ID TF 861, PSP-Element 7.0002624.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant gebaut werden. Die Gründe resultieren aus: 
Verschiebung durch Umplanung aufgrund Anpassung der Aufgabenstellung von einer 
Zweifeld-Sporthalle zu einer Dreifeld-Sporthalle (VII-DS-10129-ÄÄ-01). Aktuelles Risiko 
aufgrund der erforderlichen Mittelbereitstellung in vorläufiger Haushaltsführung 2025. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   06/2027 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        12/2027 
Neu prognostizierte Fertigstellung:       keine Änderung 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:          13.800.000 € 
aktuelle Kostenprognose:                                                                            keine Änderung
  
  
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Keine Auswirkung auf Schulnetzplanung da es eine Baumaßnahme ohne Blockfolge ist.  
  
20 von 38 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
2/3  
 
Anlage 4a 
zu VIII-Ifo-00505 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 2 
Paul-Robeson-Schule 
Jungmannstraße 5 
Erweiterung und Sanierung Oberschule, 1. BA und 2. BA 
ID TF 686 und 687, PSP-Element 7.0001059.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Gründe resultieren aus: 
Im Rahmen der Planungsphase änderte sich seitens der Stadt die Strategie für 
Komplexsanierungen. Diese sollen nun im leergezogenen Gebäude erfolgen und die Schüler 
in einem Interim untergebracht werden. Da kein Interim zur Vollauslagerung der Paul-
Robeson-Schule bereitgestellt werden konnte, wird eine neue Umsetzungsstrategie 
untersucht. Das Vorhaben soll zeitnah in Teilauslagerung (Baubeginn 2027/28) durchgeführt 
werden. Es wird davon ausgegangen, dass eine Teilauslagerung, aufgrund der am Standort 
vorhandenen zwei Gebäude, gelingen kann. Hierzu finden derzeit noch interne Abstimmungen 
statt. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß 1. Änderungsplanungsbeschluss: 08/2028 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:                 2030 
Neu prognostizierte Fertigstellung:       keine Änderung 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:                     Baubeschluss offen 
aktuelle Kostenprognose:             Baubeschluss offen 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Keine Auswirkung auf Schulnetzplanung. 
  
21 von 38 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
3/3  
 
Anlage 4a 
zu VIII-Ifo-00505 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 3 
Fritz-Baumgarten-Schule 
Riebeckstraße 50 
Interim Grundschule 
ID TF 793, PSP-Element 7.0002381.700 
 
Aktuelles Risiko aufgrund des Bearbeitungs- und Freigabeprozesses der Landesdirektion 
Sachsen. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   02/2025 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:            04/2025 
Neu prognostizierte Fertigstellung:       keine Änderung 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:                            3.898.000 € 
aktuelle Kostenprognose:              keine Änderung 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Das  Interim ist Voraussetzung für die Sanierung der Grundschule in der Riebeckstraße 50, 
Fritz-Baumgarten-Schule.  
 
22 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss 
hier: Jahresvorhabenplan 2023 und 2024 - Schulbau
Anlage 6a
zu VIII-Ifo-00505
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget 
2023 
 Budget 
2024  Umsetzungsstand 
1 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR WTH/TC, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 50.000 €       keine Umsetzung
2 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR Hauswirtschaft, Planung 2023 - Einbau 2024 5.000 €         in Arbeit
3 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR Chemie Einbau (Planung war 2020) 18.750 €       fertig
4 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR TC/WTH Planung 8.000 €         in Arbeit
5 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS Hofbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung , Umverlegung Hausanschluss Elt. 40.000 €        Planung in Vorbereitung
6 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz OS Malerarbeiten nach Energetischer Sanierung 20.000 €        in Arbeit
7 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Austausch maroder Fenster 19.967 €       fertig
8 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Installation Trinkbrunnen 4.000 €           fertig
9 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Malerarbeiten Klassenzimmer, Flur, Kontierung 21.015 €        fertig
10 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Malerarbeiten, Überarbeitung Fenster, Kontierung 19.998 €        fertig
11 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Sanierung Sanitäranlagen, Kontierung 80.000 €        fertig
12 Am kleinen Feld 3-5 BSZ 6 Arwed-Rossbach BSZ IS Dach -  €              entfallen
13 Am kleinen Feld 3-5 BSZ 6 Arwed-Rossbach BSZ Maler- und Fussbodenarbeiten 30.000 €        fertig
14 An der Märchenwiese 3 FÖS Albert Schweitzer FÖS FUR Werken, Planung 2023 - Einbau 2024 5.000 €         in Vorbereitung
15 An der Märchenwiese 3 FÖS Albert Schweitzer FÖS Automatiktüren der WC-Anlagen erneuern 65.000 €        in 2025
16 An der Märchenwiese 3 FÖS Albert Schweitzer FÖS Instandsetzung Bad- und WC-Anlagen + Behinderten-WC 45.000 €        in Arbeit
17 An der Märchenwiese 3 FÖS Albert Schweitzer FÖS Erneuerung Fenster 20.000 €        in 2025
18 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule GS FUR Werkraum Möbel komplett, Planung 2023 - Einbau 2024 8.300 €         fertig
19 An der Querbreite 008 BSZ 7 BSZ Maßnahmen Fenstererhaltung bis  Sanierung jährlich 5.906 €         fertig
20 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Neueinr. FUR Werken/TC, Planung 2023 - Einbau 2024 5.000 €         Planung fertig, Einbau 2025
21 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung der Klassenzimmer 40.000 €        fertig
22 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Arbeiten Digipakt 15.000 €       fertig
23 Bornaische Straße 104 Louise-Otto-Peters-Schule GY Erneuerung Bodenbelag 30.000 €        fertig
24 Crednerstraße 1 BSZ 1 BSZ Instandsetzung Fenster 20.000 €       in Arbeit
25 Crednerstraße 1 BSZ 1 BSZ Sanierung Dachbahn Flachdach, Austausch div. Fenster 50.000 €        in Vorbereitung
26 Czermaks Garten 8 Leipzig-Kolleg, Abendschule und -Gymnasium OS/GYM Malerarbeiten, Fußbodenbelag 20.000 €        in Arbeit
27 Dachsstraße 1 BSZ 1, Ast. BSZ Renovierung Klassenzimmer( Boden- und Wandbeläge/ Schallschutz/ Beleuchtung) 45.000 €        fertig
28 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linne-Schule, Lindenhofschule GS, FÖS Anstrich Holzfenster 18.000 €        fertig
29 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linne-Schule, Lindenhofschule GS, FÖS Malerarbeiten Klassenzimmer 35.000 €        fertig
30 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Wiederinbetriebnahme Lüftungsanlage Aula und Anpassung an Raumnutzung 20.000 €        fertig
31 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Wurzelüberbrückung unterer Hof herstellen 100.000 €      in Arbeit
32 Döllingstraße 25 24. Schule GS Renovierungsarbeiten 60.000 €        fertig
33 Dösner Weg 27 Apollonia-von-Wiedebach-Schule OS Malerarbeiten Einzug Georg-Schumann-Schule 47.500 €       fertig
34 Dösner Weg 27 Apollonia-von-Wiedebach-Schule OS Malerarbeiten Einzug Georg-Schumann-Schule 50.000 €        fertig
35 Elsbethstr. 1-3 Geschwister-Scholl-Schule GS Malerarbeiten und Schallschutz 10.000 €        fertig
36 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY FUR Chemie inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 76.300 €       fertig
37 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY Überarbeitung Fenster 31.500 €        fertig
38 Erfurter Str. 14 Schule Erfurter Str. GS Auflagen, Instandsetzungsmaßnahmen 20.000 €       fertig
39 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-GS GS Renovierung Dusche/Umkleide Lehrer in SH 25.000 €       fertig
40 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-GS GS LP 9 1.600 €          fertig
1/4
23 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss 
hier: Jahresvorhabenplan 2023 und 2024 - Schulbau
Anlage 6a
zu VIII-Ifo-00505
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget 
2023 
 Budget 
2024  Umsetzungsstand 
41 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Malerarbeiten 13.000 €        fertig
42 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Keller, Instandsetzung Fußboden, Mauerwerk, Elektro 44.000 €       fertig
43 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Malerarbeiten Klassenzimmer, Flur 20.000 €       in Arbeit
44 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Keller, Instandsetzung Fußboden, Mauerwerk, Elektro / Fortsetzung 10.000 €        fertig
45 Gletschersteinstraße 9 Franz-Mehring-Schule GS Renovierung Klassenzimmer und Flure (Boden- und Wandbeläge/ Schallschutz) 40.000 €        in Arbeit
46 Gletschersteinstraße 9 Franz-Mehring-Schule / SH GS Sanierung Sanitärbereiche und Umkleiden 20.000 €        fertig
47 Glockenstraße 3 6 Georg-Schumann-Schule, Erweiterungsbau OS Umnutzung Produktives Lernen, Herrichten von Räumen 15.000 €       fertig
48 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS LP 9 1.688 €           fertig
49 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Maler- und Fussbodenarbeiten 15.000 €       fertig
50 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Maler- und Fussbodenarbeiten (Fortsetzung) 20.000 €        in Arbeit
51 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Sonnenschutz in Abstimmung mit Denkmalschutz Süd - und Südwestseite 65.000 €       fertig
52 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Renovierungsanstrich Flure 1.998 €         fertig
53 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Schallschutz  Flure EG 7.428 €         fertig
54 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Renovierungsanstrich Klassenzimmer 4.746 €         fertig
55 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Malerarbeiten, Fußböden, Schallschutz 2.000 €         fertig
56 Gorkistraße 25 Goethe-Gymnasium GY Schutzanstrich Fenster, Erneuerung Freifläche direkt neben Gebäude 50.000 €        fertig
57 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule GS Malerarbeiten, Fliesen erneuern TH, Austausch Rauchmelder 30.000 €       17.000 €       fertig
58 Hannoversche Str. 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule FÖS Maler-/Bodenbelagsarbeiten 20.000 €        fertig
59 Heinrich-Mann-St. 1 Karl-Liebknecht-Schule GS Malerarbeiten/Schallschutz 30.000 €        fertig
60 Heinrichstraße 43 - 45 125. Schule OS FUR Physik inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 69.268 €       fertig
61 Hillerstraße 7 Thomasschule GY Erneuerung Eingangstüren 30.000 €        in Arbeit
62 Hohe Str. 45 Schule am Floßplatz GS Aufarbeitung Wandflächen nach erfolgter Beamermontage 3.267 €         fertig
63 Hohe Str. 45 Schule am Floßplatz GS Sanierung Klassenräume und Flur (Wände, Decken, Schallschutz) 50.000 €        in Arbeit
64 Husemannstraße 2 August-Bebel-Schule GS Vorbereitung Familienzentrum 124.000 €     fertig
65 Husemannstraße 2 August-Bebel-Schule GS Vorbereitung Familienzentrum, Fortsetzung 5.000 €           fertig
66 Jesewitzerstraße 1 Adolph-Diesterweg-Schule FÖS Rep. Fensterbänke/ Nachrüstung Verblechung Hofseite 30.000 €        fertig
67 Jesewitzerstraße 1 Adolph-Diesterweg-Schule FÖS Schutz  Fassadeninnenseite 30.000 €       fertig
68 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Malerarbeiten, Fußböden, Schallschutz 70.000 €        fertig
69 Kantatenweg 40 Fritz-Gietzelt-Schule FÖS Malerarbeiten, Instandsetzung Fenster 30.000 €       in Arbeit
70 Karl-Vogel-Straße 17 - 19 Käthe-Kollwitz-Schule FÖS Putz-/Estricharbeiten 35.000 €        fertig
71 Kohlgartenstraße 58 BSZ 12 R.-Blum-Schule, Ast., BSZ 11 H.-Goldschm.-Schule, Ast. BSZ Verputz- und Malerarbeiten/ Bodenbelagsarbeiten AUR/ FUR 30.000 €        fertig
72 Konradstraße 67 16. Schule OS Reparatur, Austausch und Anstrich der Holzfenster 60.000 €       fertig
73 Konradstraße 67 16. Schule OS Reparatur, Austausch und Anstrich der Holzfenster, Fortsetzung 20.000 €        in Arbeit
74 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule GS Herrichten Inklusionsraum, Instandsetzung Toiletten und Fenster in Speiseraum 45.000 €       fertig
75 Mannheimer Str. 128C Friedrich-Fröbel-Schule GS Reparatur und Anstrich der Holzfenster 25.000 €       fertig
76 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule GS Reparatur und Anstrich der Holzfenster Fortsetzung 25.000 €        in Arbeit
77 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule/ Haus 01 GS Verputz- und Malerarbeiten/ Bodenbelagsarbeiten AUR/ FUR 25.000 €        fertig
78 Max-Planck-Straße 53 - 55 Sportoberschule OS Maler- und Lackierarbeiten 10.000 €        fertig
79 Merseburger Straße 56 - 58 BSZ 3 Karl-Heine-Schule BSZ Instandsetzung Elektro 10.000 €        in Vorbereitung
80 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Anschluss Geschirrspüler 2.000 €         fertig
2/4
24 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss 
hier: Jahresvorhabenplan 2023 und 2024 - Schulbau
Anlage 6a
zu VIII-Ifo-00505
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget 
2023 
 Budget 
2024  Umsetzungsstand 
81 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Maler-, Fussboden- und Schallschutzarbeiten, Fensterreparatur 45.000 €        in Arbeit
82 Möbiusstraße 8 Humboldt-Schule GY FUR Neuausstattung Chemieräume, Planung 2023 - Einbau 2024 10.000 €       fertig
83 Möbiusstraße 8 Humboldt-Schule GY FUR Neuausstattung Chemieräume, Einbau 180.000 €      fertig
84 Möbiusstraße 8 Humboldt-Schule GY Malerarbeiten 25.000 €        in Arbeit
85 Neustädter Straße 1 BSZ 7 BSZ LP 9 2.732 €           fertig
86 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung Dach 15.000 €        fertig
87 Pansastr. 31 BSZ 3 Karl-Heine-Schule BSZ Instandhaltung 25.000 €        in Arbeit
88 Pestalozzistraße 39 - 41 Heinrich-Pestalozzi-Schule OS Erneuerung Türen / Malerarbeiten / Instandsetzung Fenster Westseite 30.000 €       in Vorbereitung
89 Pestalozzistraße 39-41 Heinrich-Pestalozzi-Schule OS Planungsleistung für Umgestaltung Bestands-in Werkräume 8.500 €           fertig
90 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Treppenhäuser malern und Überarbeiten der Eingangstüren hofseitig 20.000 €        fertig
91 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße OS Malerarbeiten Klassenzimmer 21.500 €        fertig
92 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Treppe aufarbeiten, AUR-Sanierung 3 Räume, Schmutzfangteppich Eingang 57.700 €       fertig
93 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS FUR Neuausstattung Werkenraum 1 und 2, Planung 2023 - Einbau 2024 5.000 €         in Vorbereitung
94 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Treppe aufarbeiten, AUR-Sanierung 3 Räume, Schmutzfangteppich Eingang, Fortsetzung 17.500 €        fertig
95 Rosenowstraße 56 66. Schule GS Anschluss Geschirrspüler 2.000 €         fertig
96 Rosenowstraße 56 84. Oberschule Auslagerung OS Maler- und Sanierungsarbeiten 31.000 €        fertig
97 Rosenweg 59 FÖS Rosenweg FÖS Instandsetzung Dachabdichtung, Kontierung 30.000 €        fertig
98 Rosenweg 59 FÖS Rosenweg FÖS Malerarbeiten Klassenzimmer, Flur, Nachholung aus 2023 20.000 €        fertig
99 Saalfelder Str. 29 46. Schule GS Ertüchtigungen AUR, Schallschutz + Pflasterausbesserg. Schulhof 50.000 €        in Arbeit
100 Schlehenweg 32 Th.-Körner-Schule GS Malerarbeiten, Fußböden, Schallschutz 30.000 €        in Arbeit
101 Schleußiger Weg 1 Schulbiologiezentrum, außerschulischer Lernort x Instandhaltung 50.000 €       in Arbeit
102 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ FUR Chemie inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 11.300 €       in Arbeit
103 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ FUR Biologie inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 50.000 €       in Arbeit
104 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ FUR + Vorb.raum Medizinische Fachangestellte, Planung 2023 - Einbau 2024 -  €              entfallen
105 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule/ SH BSZ Ertüchtigung Dachbahn Flachdach 15.000 €       in Vorbereitung
106 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ Instandsetzungsanstrich Fenster/Gauben 80.000 €       in Arbeit
107 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ Maler- und Fussbodenarbeiten, Beleuchtung, Schallschutz 25.000 €        in Vorbereitung
108 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Anschluss Geschirrspüler 2.000 €         fertig
109 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY 2 FUR Chemie inkl. Vorbereitung 275.000 €     in Arbeit
110 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Verputz- und Malerarbeiten/ Bodenbelagsarbeiten AUR/ FUR 30.000 €        in Arbeit
111 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Malerarbeiten Flur / TPH 20.000 €        in Arbeit
112 Schulstraße 6 Schule Mölkau (OS) OS Verputz- und Malerarbeiten aufgrund Anbau Mensagebäude, 
RSt heißt "Rückbau+Umversetzen von UV aus FluchtuRettWegen" 37.200 €      fertig
113 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Verputz- und Malerarbeiten aufgrund Anbau Mensagebäude 7.100 €           fertig
114 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Herrichten Horträumen als AUR 35.000 €        in Arbeit
115 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Ertüchtigung Freiflächen (Betonzufahrt hinter Schule) 30.000 €        in Arbeit
116 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Anschluss Geschirrspüler 2.000 €         fertig
117 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Malerarbeiten Flur und TRH, Schallschutz 37.700 €        in Arbeit
118 Stuttgarter Allee 5 84. Oberschule OS Turnhalle - Erneuerung Decken Umkleide u. Sanitärbereich 25.000 €       fertig
119 Stuttgarter Allee 5 84. Oberschule OS Erneuerung Decken und Beleuchtung im WC 35.100 €        fertig
120 Stuttgarter Allee 5 84. Oberschule OS Bodenbelag, Schallschutz 35.000 €        in Arbeit
3/4
25 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss 
hier: Jahresvorhabenplan 2023 und 2024 - Schulbau
Anlage 6a
zu VIII-Ifo-00505
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget 
2023 
 Budget 
2024  Umsetzungsstand 
121 Tarostraße 4 Anton-Philipp-Reclam-Schule GY Instandsetzung Holzfenster Haus 1, Auflagen 85.000 €       in 2025
122 Tarostraße 4 Anton-Philipp-Reclam-Schule GY FUR Physikkursraum Umgestaltung, Planung 2023 - Einbau 2024 6.700 €         in Arbeit
123 Uhlandstraße 28 Uhlandstraße OS Instandsetzungsmaßnahmen, Auflagen, Erneuerung Fenster 65.000 €       fertig
124 Uhlandstraße 28 Uhlandstraße OS Instandsetzungsmaßnahmen, Auflagen, Erneuerung Fenster, fortsetzung 75.000 €        in 2025
125 Uranusstraße 1 91. Schule GS FUR Werkraumausstattung mit Strom, Planung 2023 - Einbau 2024 5.000 €         in Vorbereitung
126 Virchowstraße 4 -6 35. Oberschule OS FUR Chemie inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 76.000 €       fertig
127 Virchowstraße 4 -6 35. Oberschule OS FUR Physik inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 59.368 €       fertig
128 Virchowstraße 4 -6 35. Oberschule OS FUR Komplettausstattung TC-/WTH-Kabinett, Planung 2023 - Einbau 2024 5.000 €         in Vorbereitung
129 Virchowstraße 4-6 35. Oberschule OS Sanierung Schulclub nach Wasserschaden im Dez. 2023 - geplatzter Flexschlauch- 13.500 €        fertig
130 Virchowstraße 4-6 35. Oberschule OS Malerarbeiten Klassenzimmer 35.000 €        fertig
131 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY SH: Instandsetzung WC-Anlagen 25.000 €       fertig
132 Willi-Bredel-Straqße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Malerarbeiten Eingangsbereich 15.000 €        fertig
133 Wincklerstraße 3-5 8. Schule, Ernst-Zinna-Schule GS/FÖS Malern Treppenhäuser 25.000 €        in Arbeit
134 Zwenkauer Straße 35 GS Connewitz GS Maler- und Fussbodenarbeiten 30.000 €       in Vorbereitung
135 Zentral Trinkbrunnen an Schulen Schulen bauliche Leistung für Einbau Trinkbrunnen gem. A 0228/19/20 15.000 €       in Arbeit
4/4
26 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss 
hier: Jahresvorhabenplan 2023 und 2024 - Kita, JHE, OFT
Anlage 6b
zu VIII-Ifo-00505
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget
2023 
Budget 
2024
 Umsetzungs- 
stand 
1 Alte Straße 2 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Handläufe TRH innen, Außentreppe, Treppe zum KiWa-Raum 50.000 €          fertig
2 Alte Straße 2 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Schallschutz 2 Gruppenräume 30.000 € in Arbeit
3 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Einrichtung Außen-WC im KG 25.000 €          fertig
4 Am Kirschberg 37/ 39 Kita "St. Martin" / Kita "Am Kirschberg" Kita Schallschutzmaßnahmen 20.000 €          fertig
5 Am Kirschberg 37/ 39 Kita "St. Martin" / Kita "Am Kirschberg" Kita Anstrich Fassade 40.000 € fertig
6 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" Kita HK und -Verkleidung, Fortsetzung 15.000 € in Arbeit
7 An der Lehde 12-14 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Instandsetzung Brandschutztüren/Feststellanlagen 20.000 € in Vorbereitung
8 An der Teichmühle 2 Kita "Spatzennest" Kita Sanierung Gruppenräume (Fußboden, Wände) 20.000 € in Vorbereitung
9 Bisamstraße 15 -17 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Bodenbeläge diverse Räume; Erzieher-WC´s 50.000 € in Vorbereitung
10 Bornaische Straße 182 C  Neubau Integrative Kindertageseinrichtung Bornaische Straße 182c Kita Putz- und Malerarbeiten 15.000 € in Arbeit
11 Dahlienstraße 75A Kita "Pusteblume" Kita Schallschutz 30.000 €          fertig
12 Dahlienstraße 75A Kita "Pusteblume" Kita Instandsetzung Putzflächen Wirtschaftseingang 10.000 €          fertig
13 Dahlienstraße 75A Kita "Pusteblume" Kita Malerarbeiten Einrichtung von Personalraum 6.000 € in Arbeit
14 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Fluchttreppe/ Setzstufen ertüchtigen 5.000 € in Vorbereitung
15 Diderotstraße 13 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Austausch Fußbodenbelag MZR 30.000 € fertig
16 Eisenbahnstraße 52 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Überarbeitung elektr. Anlage / Beleuchtung 30.000 € in Arbeit
17 Erich-Zeigner-Allee 38 Tagesgruppe Erich-Zeigner-Allee JHE Aufarbeitung Treppe (Geländer und Stufen) 10.000 €          in Arbeit
18 Erich-Zeigner-Allee 77 Kita "Zwergenland" Kita Ertüchtigung Dachbahn und Dachrinne 50.000 €          in Vorbereitung
19 Friedrich-Bosse-Straße 87a Kita "Villa am Auensee" Kita Sanierung Nebengebäude Weiterführung 58.000 €          fertig
20 Friedrich-Bosse-Straße 87a Kita "Villa am Auensee" Kita Sanierung Nebengebäude Weiterführung 15.000 € in Arbeit
21 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 5 -7Kita "Sonnenblume" Kita Malerarbeiten 9.000 € fertig
22 Gabelsberger Straße 28-30 Kita "Knirpsenland" Kita Fußbodenbelag 15.000 €          fertig
23 Gersterstraße 9 -9a Kita "Max & Moritz" Kita Fußbodenbelag und malern 35.000 €          fertig
24 Gersterstraße 9 -9a Kita "Max & Moritz" Kita Sichtschutz für Kinder-WC 12.000 € in Arbeit
25 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung Wirtschaftsrampe und Geländer 33.500 €          fertig
26 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Schallschutz 30.000 €          fertig
27 Grünauer Allee 18 -18a Kita "Pfiffikus" / Kita "Karussell" Kita Sanierung WC 1. OG 15.000 € fertig
28 Grünauer Allee 18 -18a Kita "Pfiffikus" / Kita "Karussell" Kita Malerarbeiten 20.000 € in Arbeit
29 Hannoversche Straße 50-52 Kita "Entdeckerland" / Kita "Riesen- und Zwergenland" Kita FT Austausch Beleuchtungskörper 10.000 € in Arbeit
30 Haydnstraße 18 -20 Kita "Joseph Haydn" Kita Schallschutz + Malerarbeiten 10.000 € in Arbeit
31 Heilemannstraße 19 Kita "Abenteuerland" Kita Schutzanstrich Fenster und Fußbodenbelag 40.000 €          fertig
32 Holsteinstraße 62 -64 Kita "Tausendfüßler" Kita Fußbodenbelag 20.000 €          fertig
33 Karl-Heine-Str. 34 Kita "Zum Elsternest" Kita Neukonstruktion Eingangsbereich 130.000 €        fertig
34 Königsteinstraße 70 -72 Kita "Raxlifaxli" / Kita "Knirpsenland am Königstein"Kita Instandsetzung Betonwand Wirtschaftseingang 30.000 €          fertig
35 Königsteinstraße 70 -72 Kita "Raxlifaxli" / Kita "Knirpsenland am Königstein"Kita Instandsetzung Betonwand Wirtschaftseingang, fortsetzung 3.000 € fertig
36 Königsteinstraße 70 -72 Kita "Raxlifaxli" / Kita "Knirpsenland am Königstein"Kita Erneuerung Zuwegung 20.000 €          fertig
37 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Leerobjekt Sicherungsmaßnahmen Vandalismus, Verschluss Fensteröffnungen straßenseitig EG 5.000 € in Arbeit
38 Lerchenrain 14 -16 Kita "Lerchennest" Kita Schutzanstrich Fenster und Fußbodenbelag 25.000 €          fertig
39 Lerchenrain 59 Wohngruppe Lerchenrain JHE Schutzanstrich Fenster und Fußbodenbelag 20.000 €          fertig
40 Lichtenbergweg 3 Lichtenbergweg Kombinierte Tageseinrichtung Kita Schutzanstrich Fenster und Fußbodenbelag, Einbau Zutrittskontrolle 20.000 €          fertig
41 Lichtenbergweg 3 Neubau Kita "Lichtenbergweg" Kita Einbau Zutrittskontrolle, Erneuerung Rollos EG 13.900 €          fertig
1/2
27 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss 
hier: Jahresvorhabenplan 2023 und 2024 - Kita, JHE, OFT
Anlage 6b
zu VIII-Ifo-00505
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget
2023 
Budget 
2024
 Umsetzungs- 
stand 
42 Marschnerstraße 21 Kindertageseinrichtung Kita Behebung Brandschutzmängel 25.000 €          fertig
43 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Malerarbeiten 20.000 €          fertig
44 Poserstraße 55/ 55a Kita "Spatzennest" Kita Notreparaturen 56.374 €          fertig
45 Rathenaustraße 21 Kindertageseinrichtung Kita Schallschutz 2 Gruppenräume 30.000 € in Arbeit
46 Rathenaustraße 5 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Malerarbeiten 30.000 € in Vorbereitung
47 Rathenaustraße 5 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Instandhaltung und Auflagen 12.000 € in Arbeit
48 Reichelstraße 3 -5 Kita "Im Regenbogenland" Kita Sanierung Fenster 30.000 € in Vorbereitung
49 Richard-Lehmann-Straße 28 -30 Kita "Känguru Leipzig" Kita Malerarbeiten und Fußbodenbelag 15.000 €          fertig
50 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita/OFT Dachreparaturen+ Reparatur Grundleitungen 25.561 €          fertig
51 Seidelstraße 1 -3 Kindertageseinrichtung Kita Schallschutzdecken und Fußbodenbelag 20.000 €          fertig
52 Stollberger Straße 8/ 8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Schallschutzmaßnahmen 20.000 €          in Arbeit
53 Stollberger Straße 8/ 8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Schallschutzmaßnahmen, Fortsetzung 20.000 € in Arbeit
54 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistrale" OFT Lüftungsanlage Fitnessraum 45.000 € in Arbeit
55 Tarostraße 7 -9 Kita "Kleiner Muck" Kita Bodenbeläge, Malerarbeiten div. Räume, Auflagen, Instandsetzungsmaßnahmen 10.000 €          in Arbeit
56 Tarostraße 7 -9 Kita "Kleiner Muck" Kita Bodenbeläge, Malerarbeiten div. Räume, Auflagen, Instandsetzungsmaßnahmen 25.000 € in Arbeit
57 Täubchenweg 30 Kindertageseinrichtung Kita Schutzanstrich Fenster 15.000 €          fertig
58 Ziolkowskistraße 25 -25a Kombinierte Tageseinrichtung Kita Umbau Bäder Kita Sonnenmond 50.000 € in Vorbereitung
59 Ziolkowskistraße 25 -25a Kombinierte Tageseinrichtung Kita Dachsanierung, Bodenbeläge diverse Räume 30.000 € in Arbeit
60 Zentral Digitalstragie Anbindung Kitas ans Stadtnetz, bauliche Maßnahmen 100.000 €        keine Umsetzung
61 Zentral Digitalstragie Anbindung Kitas ans Stadtnetz, bauliche Maßnahmen 100.000 € keine Umsetzung
2/2
28 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Übersicht aktivierter Baukosten - Schulbau
bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen 
(Indexierung: 31.12.2024)
Anlage 7a
zu VIII-Ifo-00505
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Züge BGF Schüler KG 300+400 je Platz je BGF
Neubauvorhaben
1 6 Addis-Abeba-Platz 11 Schule am Addis-Abeba-Platz GS 4 6.608 448 18.603.195 € 41.525 € 2.815 €
2 20 Gießerstraße 4-61 Schule an der Gießerstraße GS 4+ 5.994 504 13.434.683 € 26.656 € 2.241 €
3 18 Baumannstraße 131 Schule am grünen Gleis GS 4+ 5.622 504 18.127.236 € 35.967 € 3.224 €
4 11 Thierschstraße 51 Johannes-Hegenbarth-Schule GS 4+ 5.841 504 14.394.806 € 28.561 € 2.464 €
5 97 Messe-Allee 211,2 Schule an der Messe-Allee OS 5+ 9.580 1.008 27.800.826 € 27.580 € 2.902 €
6 47 Krönerstraße 35 Oberschule Ihmelsstraße  - Erweiterungsneubau OS - 5.466 371 12.196.246 € 32.843 € 2.231 €
7 94 Krönerstraße 5 Gymnasium Ihmelsstraße GY 4+ 7.571 1.075 18.699.641 € 17.395 € 2.470 €
8 454 Messe-Allee 191,3 Marie-Curie-Schule GY 5+ 12.760 1.291 37.647.479 € 29.161 € 2.950 €
9 91 Philipp-Rosenthal-Str. 61-631,3 Johanna-Moosdorf-Schule GY 5+ 14.773 1.344 31.786.961 € 23.651 € 2.152 €
Komplexmodernisierungen
10 7, 8 Komarowstr. 2 66. Schule GS 3,5 4.814 392 8.337.339 € 21.269 € 1.732 €
11 53 Karl-Heine-Straße 22b1,4 Schule am Palmgarten GY 5 13.375 1.120 30.883.248 € 27.574 € 2.309 €
12 126 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS 3 4.437 504 8.384.153 € 16.635 € 1.890 €
13 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule, Haus 2 GY 5 4.438 560 6.717.453 € 11.995 € 1.514 €
14 47 Krönerstraße 34,5 Oberschule Ihmelsstraße - Bestandsgebäude OS - 7.399 503 14.534.956 € 28.917 € 1.965 €
15 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS 2+ 4.437 410 7.868.945 € 19.193 € 1.773 €
16 48 Hainbuchenstraße 134 Schule Hainbuchenstraße OS 3+ 5.923 639 12.175.723 € 19.054 € 2.056 €
17 256 Schwarzenbergweg 41,4 Heinrich-Mann-Schule GS 2+ 5.544 246 10.637.229 € 43.241 € 1.919 €
1 Sporthalle wurde anteilig herausgerechnet
2 Generalübernehmer-Modell
3 Generalunternehmer-Modell
4 Maßnahme mit anteiligen Neubauanteil
5 Schülerzahl wurde anteilig auf Neubau und Bestandsbau 
1/1
29 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Übersicht aktivierter Baukosten - Kita, JHE, OFT -
bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen 
(Indexierung: 31.12.2024)
Anlage 7b
zu VIII-Ifo-00505
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kinder-
grippe
Kinder-
garten
Summe 
Kitaplätze BGF KG 300+400 je Platz je BGF
1 119 Ferdinand-Rhode-Str. 17-17a Kita Kinderhaus am Park Kita 72 176 248 4.098 3.027.583 € 12.208 € 739 €
2 520 Liliensteinstraße 1c Kita Liliensteinstraße 1c Kita 45 112 157 1.774 3.610.381 € 22.996 € 2.035 €
3 280 Tarostr. 9a Kita Tarostr. 9a Kita 24 79 103 1.335 3.113.402 € 30.227 € 2.332 €
4 325/519 Liliensteinstr 1-1a Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung JHE 2.977 1.846.204 € - 620 €
5 521 Lindenthaler Hauptstraße 17 Freizeittreff Jugendclub Lindenthal OFT 724 1.049.515 € - 1.451 €
Komplexmodernisierungen
Neubauvorhaben
21.01.2025
12:32 Uhr 1/1
30 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgeliste Schulbaumaßnahmen
Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
1 337 Döbelner Straße (o. HNr.) Schule an der Döbelner Straße AS Neubau 06.2027 06.2026 06.2029 07.2032 - -                        - €   
2 681 Mannheimer Straße 128c Schule an der Mannheimer Straße AS Sanierung 06.2027 06.2029 06.2029 07.2030 - -                        - €   
3 894 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule Interim BSZ Interim 06.2027 06.2028 06.2029 07.2030 - -                        - €   
4 802 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Erweiterung 06.2023 07.2023 07.2024 07.2026 - -                        - €   
5 67 Curiestraße 3 Schule Thonberg FÖS Neubau 10.2015 05.2016 06.2017 03.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03974-
NF-03         6.615.944 €        1.067.147 € 16,13%
6 697 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Sanierung 04.2021 04.2022 11.2023 - VII-DS-02683-
DS-01            708.050 €           300.350 € 42,42%
7 129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung 08.2016 05.2017 09.2017 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03  s. ID65  s. ID65  s. ID65 
8 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 01.2018 07.2020 07.2021 02.2024 VI-DS-02076 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung        7.993.000 €        2.610.676 € 32,66%
9 494 Torgauer Platz (o. HNr.) Schule am Torgauer Platz GMS Neubau 06.2027 06.2029 06.2030 07.2033 - -                        - €   
10 646 Stahmelner Höhe 1 Schule Stahmeln Nebenstelle GS Brandschutz 07.2020 10.2020 04.2022 - VII-DS-01271-
DS-01         1.100.330 €           325.000 € 29,54%
11 14 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Erweiterung 01.2016 11.2017 09.2017 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03892         4.371.390 €                       - € 0,00%
12 17 Bernhard-Göring-Straße 107 Ida-Blum-Schule GS Erweiterung - -                        - €   
13 114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterung 07.2016 06.2018 01.2020 12.2022 VI-DS-05899-
NF-21
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        3.500.000 €        2.305.000 € 65,86%
14 245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 05.2016 03.2017 03.2018 06.2019 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01-DS-01        2.053.000 €           365.000 € 17,78%
15 664 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 01.2022 04.2022 04.2023 - VII-DS-06519-
DS-02         1.146.000 €           479.000 € 41,80%
16 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 10.2016 06.2018 03.2020 01.2023 VI-DS-05899-
NF-21
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        5.900.000 €        4.015.500 € 68,06%
17 113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erweiterung 09.2017 06.2018 10.2020 08.2023 VI-DS-05899-
NF-21
VII-DS-01029-
DS-01         5.500.000 €        5.152.085 € 93,67%
18 12 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Erweiterung 08.2015 09.2016 06.2018 DS-00440/14 VI-DS-02019-
DS-03         5.870.000 € -      1.100.000 € -18,74%
19 74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Erweiterung 09.2017 09.2018 - VI-DS-03778-
DS-03         1.400.000 €           498.000 € 35,57%
20 99 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Erweiterung 04.2017 06.2017 08.2017 - -                        - €   
Stand: 22.01.2025
09:33 Uhr 1/7
31 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgeliste Schulbaumaßnahmen
Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
21 22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 10.2015 01.2018 10.2018 09.2020 VI-DS-03634 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        4.600.000 €           643.500 € 13,99%
22 112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 07.2016 06.2018 01.2020 06.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21         4.500.000 €                       - € 0,00%
23 513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 10.2015 08.2019 04.2020 09.2020 VI-DS-03932-
NF-02
§ 22 (2) Nr. 8b 
Hauptsatzung        2.000.000 €             90.000 € 4,50%
24 81 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 05.2016 05.2017 08.2017 - VI-DS-03916            820.000 €                       - € 0,00%
25 884 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf 
Interim GS Interim 06.2028 07.2028 07.2029 07.2031 - -                        - €   
26 5 Dösner Weg 27 Schule am Dösner Weg Interim GS Neubau 09.2015 08.2016 - VI-DS-01589-
NF-01         1.380.000 €           650.000 € 47,10%
27 204 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau 06.2025 06.2027 06.2028 07.2031 - -                        - €   
28 20 Gießerstraße 6 Schule Gießerstraße GS Neubau 11.2015 11.2017 05.2018 10.2020 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung      15.725.000 €           625.000 € 3,97%
29 27 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Neubau 01.2016 11.2017 11.2017 09.2019 VI-DS-02296 VI-DS-05050-
DS-02         1.812.500 €        1.392.200 € 76,81%
30 30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 08.2019 03.2020 08.2022 07.2024 VI-DS-03155-
NF-02 -                        - €   
31 495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefläche) GS Neubau - -                        - €   
32 695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 11.2021 05.2023 04.2024 - VII-DS-06312         1.494.900 €                       - € 0,00%
33 24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 08.2016 05.2017 09.2017 10.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03         5.956.000 €        2.027.571 € 34,04%
34 798 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 07.2024 07.2025 07.2027 - -                        - €   
35 15 Bernhard-Göring-Straße 107 Ida-Blum-Schule GS Sanierung 02.2016 02.2017 10.2018 RBV-978/11 VI-DS-02549-
NF-04         2.612.640 €           717.000 € 27,44%
36 16 Bernhard-Göring-Straße 107 Ida-Blum-Schule GS Sanierung 02.2016 02.2017 10.2018 RBV-978/11 VI-DS-02549-
NF-04         3.371.960 €           719.000 € 21,32%
37 230 Diderotstraße 37 Wilhelm-Hauff-Schule GS Sanierung 09.2016 12.2017 - VI-DS-01366-
DS-03         1.600.000 €           581.000 € 36,31%
38 4 Dösner Weg 27 Schule am Dösner Weg GS Sanierung 01.2016 02.2017 07.2018 - VI-DS-03237-
DS-05         4.049.400 €           827.000 € 20,42%
39 31 Erfurter Straße 14 Schule am Rosental GS Sanierung 10.2015 08.2016 09.2017 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03         3.726.700 €           955.000 € 25,63%
40 32 Erfurter Straße 14 Schule am Rosental GS Sanierung 10.2015 08.2016 09.2017 10.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03         3.350.300 €           224.000 € 6,69%
Stand: 22.01.2025
09:33 Uhr 2/7
32 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgeliste Schulbaumaßnahmen
Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
41 7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 03.2017 06.2017 07.2018 02.2021 VI-DS-02371 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        2.700.000 €           336.651 € 12,47%
42 8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 03.2017 06.2017 07.2018 02.2021 VI-DS-02371 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        4.456.370 €        1.054.252 € 23,66%
43 9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanierung 06.2016 04.2017 10.2017 08.2020 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        5.081.500 €        2.336.100 € 45,97%
44 1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Sanierung 01.2020 07.2022 04.2023 04.2025 VII-DS-00675 -                        - €   
45 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierung 11.2019 07.2021 01.2022 09.2024 VII-DS-00402 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung      17.409.210 €        4.000.000 € 22,98%
46 28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 09.2013 10.2015 11.2016 06.2019 RBV-1351/12 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        9.270.000 €        1.985.000 € 21,41%
47 100 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung 06.2017 08.2017 12.2018 - VI-DS-03512-
DS-02         1.778.055 €           704.445 € 39,62%
48 65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung (inn.) 08.2016 05.2017 09.2017 10.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03         7.864.000 €        2.783.300 € 35,39%
49 6 Addis-Abeba-Platz 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 08.2015 02.2017 03.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706-
DS-02       17.000.000 €        5.319.000 € 31,29%
50 18 Baumannstraße 13 Schule am grünen Gleis GS, SH Neubau 09.2015 03.2017 09.2018 08.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640-
DS-04       17.075.000 €        7.165.000 € 41,96%
51 11 Thierschstraße 5 Johannes-Hegenbarth-Schule GS, SH Neubau 02.2016 12.2017 08.2018 01.2021 VI-DS-02035 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung      16.000.000 €        1.975.000 € 12,34%
52 107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiterung 08.2015 06.2018 12.2018 07.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05885-
NF-01         6.250.000 €                       - € 0,00%
53 565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule 
(Erweiterung) GY Erweiterung 06.2024 07.2026 07.2027 07.2030 - -                        - €   
54 455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 05.2016 06.2018 10.2019 04.2021 VI-DS-05899-
NF-21
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        5.000.000 €           500.000 € 10,00%
55 782 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf Interim GY Interim 04.2022 06.2022 01.2023 - VII-DS-07120-
DS-01            195.000 €             80.000 € 41,03%
56 701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule Interim GY Interim 12.2021 01.2022 12.2022 - VII-DS-02805         1.151.000 €                       - € 0,00%
57 164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21                        - €   
58 56 Annemarie-Renger-Straße 19 Schule Hauptbahnhof-Westseite GY Neubau 07.2019 06.2020 02.2022 06.2024 VI-DS-03155-
NF-02
§ 21 (2) Nr. 10 
Hauptsatzung      76.179.396 €           350.000 € 0,46%
59 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße Gymnasium GY Neubau 06.2019 10.2019 10.2020 05.2024 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-06696-
NF-01-DS-03      21.700.000 €        4.070.063 € 18,76%
60 454 Messe-Allee 19 Marie-Curie-Schule GY Neubau 06.2018 10.2021 08.2022 06.2024 VI-DS-05899-
NF-21
VII-DS-06169-
DS-02       20.000.000 €      38.082.700 € 190,41%
Stand: 22.01.2025
09:33 Uhr 3/7
33 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgeliste Schulbaumaßnahmen
Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
61 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau GY Neubau 09.2018 08.2018 04.2020 09.2023 VI-DS-02076 VI-DS-06378-
DS-05       23.123.000 €        1.032.550 € 4,47%
62 91 Philipp-Rosenthal-Straße 61-
63 Johanna-Moosdorf-Schule GY Neubau 01.2019 12.2021 01.2022 08.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung      52.700.000 €      14.088.800 € 26,73%
63 52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Neubau 06.2013 04.2014 03.2015 06.2017 RBV-1627/13 RBV-2041/14       25.710.000 €                       - € 0,00%
64 49 Bornaische Straße 104 Louise-Otto-Peters-Schule GY Sanierung 10.2014 12.2015 - DS-00079/14         2.060.000 €           995.950 € 48,35%
65 50 Gorkistraße 25 Goethe-Gymnasium GY Sanierung 09.2012 12.2013 04.2014 07.2017 RBV 1352/12 VI-DS-02532-
DS-02       16.789.904 €        3.261.996 € 19,43%
66 53 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten GY Sanierung 09.2012 12.2016 01.2018 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01      23.825.037 €        6.490.882 € 27,24%
67 163 Mannheimer Straße 128 BGeorg-Christoph-Lichtenberg-
Schule GY Sanierung 06.2018 06.2018 01.2019 08.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01       16.000.000 €      13.979.051 € 87,37%
68 514 Mannheimer Straße 128 BGeorg-Christoph-Lichtenberg-
Schule GY Sanierung 06.2018 06.2018 01.2019 08.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01  s. ID163  s. ID163 s. ID163
69 125 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 GY Sanierung 09.2015 10.2016 10.2017 08.2020 VI-DS-02076 VI-DS-03566-
DS-03  s. ID127  s. ID127  s. ID127 
70 127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 GY Sanierung 02.2016 05.2018 05.2019 01.2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378-
DS-05         6.189.000 €           927.600 € 14,99%
71 336 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 2 GY Sanierung 02.2016 10.2017 10.2019 VI-DS-01450 VI-DS-02023-
DS-04         1.600.000 €        4.139.988 € 258,75%
72 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 GY Sanierung 11.2016 01.2019 02.2021 02.2023 VI-DS-02076 VI-DS-06378-
DS-05         8.712.000 €           695.600 € 7,98%
73 162 Bremer Straße (o. HNr.) Schule an der Bremer Straße GY, SH Neubau 08.2026 08.2027 08.2029 07.2032 - -                        - €   
74 509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG Neubau 08.2017 05.2018 05.2019 05.2023 - VI-DS-06696-
NF-01-DS-03      11.800.000 €        2.564.000 € 21,73%
75 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.)Schule an der Volksgartenstraße 
Mehrzweckgebäude MZG Neubau 10.2020 11.2021 04.2022 05.2024 VII-DS-01531 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung        5.815.809 €        1.934.161 € 33,26%
76 929 Mannheimer Straße 128c Oberschule OS Bestand - -                        - €   
77 110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schule OS Erweiterung 04.2017 06.2018 10.2020 08.2023 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01031         4.500.000 €        4.228.610 € 93,97%
78 233 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung - -                        - €   
79 577 Ferdinand-Jost-Straße 33 Schule am Weißeplatz OS Erweiterung - VI-DS-03164         4.683.300 €           971.749 € 20,75%
80 77 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Erweiterung - VI-DS-01736-
DS-03            650.000 €        1.529.500 € 235,31%
Stand: 22.01.2025
09:33 Uhr 4/7
34 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgeliste Schulbaumaßnahmen
Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
81 47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße Oberschule OS Erweiterung 08.2017 03.2018 03.2019 02.2023 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01-DS-03      29.900.000 €        4.938.357 € 16,52%
82 78 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule OS Erweiterung - VI-DS-01736-
DS-03            650.000 €           282.500 € 43,46%
83 43 Schulstraße 6 Schule Mölkau 1. Bauabschnitt OS Erweiterung 09.2015 08.2017 03.2018 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169-
NF-02-DS-02        5.850.000 €           700.000 € 11,97%
84 340 Schulstraße 6 Schule Mölkau 2. Bauabschnitt OS Erweiterung 04.2017 03.2018 03.2019 07.2022 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        3.520.000 €           420.000 € 11,93%
85 79 Stuttgarter Allee 5 Rudi-Glöckner-Schule OS Erweiterung - VI-DS-01736-
DS-03            650.000 €           271.300 € 41,74%
86 80 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Erweiterung - VI-DS-01736-
DS-03            650.000 €           277.250 € 42,65%
87 140 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch OS Erweiterung - -                        - €   
88 882 Standort offen Paul-Robeson-Schule (Interim) OS Interim - -                        - €   
89 394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neubau 06.2018 06.2018 01.2019 07.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06478-
DS-01       18.000.000 €        9.011.248 € 50,06%
90 34 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Neubau 09.2015 07.2016 - VI-DS-01589-
NF-01         1.380.000 €           793.000 € 57,46%
91 804 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Schule am Jahrtausendfeld OS Neubau 08.2025 07.2027 07.2028 07.2031 - -                        - €   
92 38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportoberschule OS Neubau 02.2017 05.2016 04.2018 - VI-DS-
00526/14       19.071.006 €                       - € 0,00%
93 97 Messe-Allee 21 Schule an der Messe-Allee 
Oberschule OS Neubau 06.2018 06.2018 11.2019 07.2021 VI-DS-05899-
NF-21
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung      20.000.000 €      15.190.000 € 75,95%
94 60 Zschochersche Straße 78 Oberschule OS Neubau - -                        - €   
95 508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schule OS Sanierung 01.2020 02.2021 03.2021 08.2023 VI-DS-00755 VII-DS-02035         8.886.000 €                       - € 0,00%
96 258 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung 02.2019 02.2021 04.2022 - VI-DS-06642-
NF-02-DS-01        2.842.100 €        1.196.270 € 42,09%
97 36 Diderotstraße 35 Schule Diderotstraße OS Sanierung 03.2016 09.2016 10.2017 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02         2.887.750 €           945.000 € 32,72%
98 37 Diderotstraße 35 Schule Diderotstraße OS Sanierung 03.2016 09.2016 10.2017 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02         3.978.000 €           700.000 € 17,60%
99 42 Dösner Weg 27 Caroline-Neuber-Schule OS Sanierung 06.2019 07.2021 - -                        - €   
100 33 Ferdinand-Jost-Straße 33 Schule am Weißeplatz OS Sanierung 05.2015 08.2016 08.2018 - DS-00831/14-
DS-02         3.392.370 €           894.000 € 26,35%
Stand: 22.01.2025
09:33 Uhr 5/7
35 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgeliste Schulbaumaßnahmen
Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
101 48 Hainbuchenstraße 13 Schule Hainbuchenstraße OS Sanierung 09.2018 06.2018 07.2020 05.2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06900-
DS-03         9.500.000 €        9.347.300 € 98,39%
102 86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Sanierung 08.2015 02.2018 06.2018 07.2020 VI-DS-03635 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        5.466.000 €           971.000 € 17,76%
103 126 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 09.2017 07.2017 07.2018 10.2020 VI-DS-01450 VI-DS-02026-
DS-03         6.191.000 €        1.049.290 € 16,95%
104 128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 05.2016 07.2018 07.2019 04.2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378-
DS-05  s. ID126  s. ID126  s. ID126 
105 117 Pestalozzistraße 39/41 Heinrich-Pestalozzi-Schule OS Sanierung 01.2025 06.2025 07.2026 - -                        - €   
106 39 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße OS Sanierung 11.2014 11.2015 06.2018 RBV-1351/12 VI-DS-03987-
DS-04       11.115.000 €        3.900.000 € 35,09%
107 257 Stuttgarter Allee 5 Rudi-Glöckner-Schule OS Sanierung 01.2018 07.2018 09.2021 - VI-DS-04881         2.262.300 €                       - € 0,00%
108 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF Sanierung 09.2019 11.2021 09.2023 08.2024 - VI-DS-06696-
NF-01-DS-03        1.207.000 €           769.500 € 63,75%
109 924 Annemarie-Renger-Straße 19Schule Hauptbahnhof-Westseite 
Sporthalle SH Neubau 07.2019 06.2020 02.2022 06.2024 VI-DS-03155-
NF-02
§ 21 (2) Nr. 10 
Hauptsatzung  s. ID56  s. ID56  s. ID56 
110 92 Bernhard-Göring-Straße 107Ida-Blum-Schule Sporthalle SH Neubau 09.2020 07.2019 03.2020 02.2022 VI-DS-03932-
NF-02
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        5.220.000 €           380.000 € 7,28%
111 173 Dachsstraße 1 BSZ 1 - Wirtschaft und Verwaltung 
Außenstelle Sporthalle SH Neubau 08.2025 08.2026 07.2028 07.2030 - -                        - €   
112 895 Döbelner Straße (o. HNr.)Schule an der Döbelner Straße 
Sporthalle SH Neubau 06.2027 06.2028 06.2029 07.2032 - -                        - €   
113 167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule 
Sporthalle SH Neubau 09.2016 09.2018 09.2019 03.2022 VI-DS-03932-
NF-02
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        4.376.000 €           875.800 € 20,01%
114 21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule Sporthalle SH Neubau 08.2026 07.2028 07.2029 07.2031 - -                        - €   
115 102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule Sporthalle SH Neubau 09.2016 03.2019 04.2020 01.2023 VI-DS-03932-
NF-02
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        4.970.000 €        1.221.163 € 24,57%
116 141 Hillerstraße 7 Thomasschule zu Leipzig SH Neubau - -                        - €   
117 667 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten 
Sporthalle SH Neubau 09.2012 12.2016 01.2018 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01        6.707.809 €        2.301.772 € 34,31%
118 505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße Sporthalle SH Neubau 08.2017 06.2019 06.2020 04.2023 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01-DS-03      13.250.000 €        2.628.420 € 19,84%
119 926 Messe-Allee 19 Marie-Curie-Schule Sporthalle SH Neubau 06.2018 10.2021 08.2022 06.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung  s. ID454  s. ID454  s. ID454 
120 925 Messe-Allee 21 Schule an der Messe-Allee 
Sporthalle SH Neubau 06.2018 06.2018 11.2019 07.2021 VI-DS-05899-
NF-21
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung  s. ID97  s. ID97  s. ID97 
Stand: 22.01.2025
09:33 Uhr 6/7
36 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgeliste Schulbaumaßnahmen
Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-00505 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
121 690 Philipp-Rosenthal-Straße 61-
63
Johanna-Moosdorf-Schule 
Sporthalle SH Neubau 01.2019 12.2021 01.2022 08.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung  s. ID91  s. ID91  s. ID91 
122 711 Saalfelder Straße 29 46. Schule Sporthalle SH Neubau 06.2028 06.2029 06.2030 07.2031 - -                        - €   
123 169 Seumestraße 93 60. Schule Sporthalle SH Neubau 03.2019 03.2020 10.2020 10.2021 VI-DS-06912 VII-DS-00838-
DS-02         3.103.000 €                       - € 0,00%
124 51 Theklaer Straße 4 Goethe-Gymnasium Sporthalle SH Neubau 08.2014 03.2017 03.2018 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452-
DS-02         5.489.959 €           730.641 € 13,31%
125 876 Torgauer Platz (o. HNr.) Schule am Torgauer Platz 
Sporthalle SH Neubau 06.2027 06.2029 06.2030 07.2033 - -                        - €   
126 668 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten STR Neubau - -         2.205.000 €                       - € 0,00%
     739.144.989 €    212.844.789 € 28,80%
   951.989.777 € 
Legende:
Auslagerungsschule
Berufsschulzentrum
Förderschule
Gemeinschaftsschule
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
 Gesamtkosten 
Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 22.01.2025
09:33 Uhr 7/7
37 von 38 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelistete Maßnahmen
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs
Anlage 8b
zu VIII-Ifo-00505
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
1 324 Deiwitzweg 1 Jugendhilfeeinrichtung JHE Sanierung 07.2021 11.2022 04.2024 - VII-DS-04922-
DS-03             1.783.997 €                334.000 € 18,72%
2 519 Liliensteinstraße 1 Jugendhilfeeinrichtung JHE Sanierung 03.2019 04.2020 11.2021 03.2023VI-DS-06771VII-DS-00981-
DS-01             2.177.100 €                346.000 € 15,89%
3 325 Liliensteinstraße 1a Jugendhilfeeinrichtung JHE Sanierung 03.2019 04.2020 11.2021 03.2023VI-DS-06771VII-DS-00981-
DS-01  s. ID529 
4 757 Buckyweg (o. HNr.) Kindertageseinrichtung Interim Kita Interim 12.2022 04.2024 05.2024 04.2025 VII-DS-07634 -                            - €   
5 823 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kindertageseinrichtung Interim Kita Interim 07.2023 10.2024 07.2025 08.2026 VII-DS-08511 -                            - €   
6 754 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Interim Kita Neubau 10.2023 08.2024 05.2025 11.2025 VII-DS-08971 -                            - €   
7 758 Kantatenweg (o. HNr.) Kindertageseinrichtung Interim Kita Neubau 07.2023 05.2024 08.2025 12.2025 VII-DS-08599 -                            - €   
8 280 Tarostraße 9a Kindertageseinrichtung Kita Neubau 09.2018 09.2020 03.2021 08.2023VI-DS-04085-
NF-01
VII-DS-00812-
DS-01             3.854.400 €             1.051.600 € 27,28%
9 704 An der Hauptstraße 40a Kita "Haus der hundert Welten" Kita Sanierung 11.2021 09.2022 09.2023 - VII-DS-06362-
DS-01                506.500 €                180.000 € 35,54%
10 543 Mothesstraße 2 Kita "Kitamo" Kita Sanierung 12.2020 10.2023 02.2025 04.2027VII-DS-01936 -                            - €   
11 521 Lindenthaler Hauptstraße 17 OFT "Lindenthal" OFT Sanierung 09.2020 10.2021 04.2023 - VII-DS-00983-
DS-02             1.017.000 €                251.000 € 24,68%
            9.338.997 €             2.162.600 € 23,16%
         11.501.597 € 
Legende:
Jugendhilfeeinrichtung
Kindertageseinrichtung
Offener Freizeittreff
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss 
und Mehrkosten: 
Stand: 22.01.2025
10:15 Uhr 1/1
38 von 38 in Zusammenstellung