1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss Teilsanierung Stadionvorplatz in Vorbereitung der UEFA EURO 2024
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-09599-DS-01
Datum: 2024-09-05
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/4 
 
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-09599-DS-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
Stammbaum: 
 
VII-DS-09599 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
 
VII-DS-09599-DS-01 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss Teilsanierung 
Stadionvorplatz in Vorbereitung der UEFA EURO 2024 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug Mitte 
  
 
Beschlussvorschlag 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 03.09.2024: 
 
1. Die Gesamtbaukosten für die Baumaßnahme erhöhen sich von 435.300,00 € um 
310.200,00 € auf 745.500,00 €. 
 
2. Die Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2024 im PSP-Element „Stadionvorplatz“ 
(106654100047) i.H.v. 435.300 € vorgesehen. 
 
3. Die Mehrauszahlungen werden über die Inanspruchnahme der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für das Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 
310.200 € im PSP-Element „Stadionvorplatz“ (7.0002622.700) bestätigt. Die Deckung erfolgt 
aus den PSP-Elementen: 
a) Erneuerung von Gehwegen (7.0000589.700)  110.200,00 € 
b) Neubau LSA (7.0000645.700)    150.000,00 € 
c) Flurbereinigungen (7.0002151.700)     50.000,00 € 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss x  Verwaltungshandeln 
 
1 von 4 in Zusammenstellung
2/4 
 
  Sonstiges: 
 
Die Teilsanierung des Stadionvorplatzes in Vorbereitung der UEFA EURO 2024 wurde mit 
Vorlage VII-DS-09599 am 15.01.2024 durch den Oberbürgermeister beschlossen. Im Zuge 
der Realisierung kam es auf Grund von Tragfähigkeitsproblemen in den 
Konstruktionsschichten und zusätzlich notwendigen Schutzmaßnahmen für die 
Bestandsbäume zu Anpassungen der Planung. Daraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe 
von 310.200,00 €. 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
entfällt 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
entfällt 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
entfällt 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Die Aufwertungsmaßnahmen dienen 
sowohl dem Außenbild der Stadt Leipzig 
zur UEFA EURO 2024, als auch der 
Unterstützung der Anwerbung weiterer 
nationaler und internationaler 
Sportgroßveranstaltungen. 
 
Zudem verbessern die Maßnahmen 
auch die Situation an Spieltagen von RB 
Leipzig (circa 25 Heimspiele pro Jahr). 
Insbesondere die Errichtung von 180 
permanenten Fahrradbügeln dient der 
Förderung des Radverkehrs und damit 
dem Ziel nachhaltiger Mobilität. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
 
Die Teilsanierung des Stadionvorplatzes 
wurde in Vorbereitung der Fußballeuropameisterschaft beschlossen. Im Zuge der 
Realisierung kam es auf Grund von Tragfähigkeitsproblemen in den Konstruktionsschichten 
und zusätzlich notwendigen Schutzmaßnahmen für die Bestandsbäume zu Anpassungen 
der Planung. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
 
Die Mehrkosten resultieren aus drei Bereichen: 
 
1. Asphaltaufbruch und Asphaltbauweise 
Beim Aufbruch der Asphaltoberfläche wurde festgestellt, dass sich der Asphalt nur in 
Teilflächen sauber vom Untergrund trennen lässt. Somit musste der Auftragnehmer 
zusätzlich zwischen Asphaltaufbruch und Asphaltaufbruch mit Anhaftungen separieren und 
hatte zusätzlichen Aufwand bei der Verwertung des Aufbruchs mit Anhaftungen. 
Nach dem Rückbau der Asphaltoberfläche sollte der Untergrund profiliert und verdichtet 
werden, um anschließend eine 4 cm dicke neue Asphaltdeckschicht einzubauen. Der 
vorgefundene Untergrund, größtenteils Grobschotter, eignete sich jedoch durch seine 
2 von 4 in Zusammenstellung
3/4 
 
Struktur und Korngröße nicht zum Profilieren und dem geplanten Überbauen mit nur 4 cm. 
Unter Abwägung wirtschaftlicher Aspekte wurde daher eine 10 cm Asphalttragdeckschicht 
eingebaut. 
 
2. Pflasterrinnen 
Die Hebungen und Senkungen der vorhandenen Pflasterrinnen mussten in größerem 
Umfang als geplant aufgenommen werden, um eine Entwässerung herzustellen und zu 
gewährleisten. 
 
3. Fahrradanlehnbügel 
Es sollten 180 Fahrradbügel im Baumkronenbereich auf dem östlichen Stadionvorplatz 
eingebaut werden. Hierfür wurden Suchgräben und Suchschachtungen in direkter 
Abstimmung mit dem Amt für Stadtgrün und Gewässer und der dendrologischen 
Baubegleitung durchgeführt. Im Ergebnis musste festgestellt werden, dass die geplanten 
Bügel, mit jeweils 40 cm tiefen Betonfundamenten, im Baumkronenbereich nicht eingebaut 
werden können. Grund hierfür sind flächendeckende Flachwurzeln der angrenzenden und 
unter Denkmalschutz stehenden Bäume. Aufgrund der Nutzungsansprüche des östlichen 
Stadionvorplatzes als Parkplatz wurde sich gegen eine Verschiebung der Standorte 
entschieden. Im Ergebnis wurde festgelegt, aufdübelbare Radbügel aufzustellen, die nach 
der zukünftigen Umgestaltung des Stadionvorplatzes wiederverwendet werden können. 
 
Mehrkosten: 
Asphaltaufbruch und Asphaltbauweise 235.200 € 
Pflasterrinnen 35.000 € 
Fahrradanlehnbügel 40.000 € 
Summe 310.200 € 
 
 
3.  Zeitplan 
 
entfällt 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2024 2024 435.300 106654100047 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2024 2024 310.200 7.0002622.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
3 von 4 in Zusammenstellung
4/4 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
entfällt 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
entfällt 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
8.  Besonderheiten 
entfällt 
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
- 
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
X
4 von 4 in Zusammenstellung