Wie gehts weiter am Bagger?
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-F-03081-AW-01
Datum: 2026-06-29
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/4 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VIII-F-03081-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und 
Sport 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-F-03081 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
VIII-F-03081-AW-01 Dezernat Umwelt, 
Klima, Ordnung und Sport 
 
Betreff: 
Wie gehts weiter am Bagger? 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 01.07.2026 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
 
1. Für welche Maßnahmen des mittelfristigen Maßnahmenpaketes zur 
komplexen Freiraumentwicklung wurden bereits Baubeschlüsse erarbeitet 
und für welche Maßnahmen ist dies geplant, um eine fristgemäße 
Umsetzung bis 2029 zu ermöglichen?  
Zu den Maßnahmen des mittelfristigen Maßnahmenpakets zur komplexen 
Freiraumentwicklung stellt sich der aktuelle Sachstand wie folgt dar: 
Freiraumplanerische Maßnahmen 
Folgende freiraumplanerische Maßnahmen wurden seit Beschluss des 
Entwicklungskonzeptes am Naturbad Nordost (Bagger) umgesetzt: 
• März 2025: Spielplatz „Regenbogenfisch“ am Südwestufer sowie Sport- 
und Bewegungsraum auf der Ostseite mit drei Outdoor-Fitnessgeräten und 
zwei Tischtennisplatten (Eröffnung März 2025) 
• November 2025: Ergänzung der Streuobstwiese (geschütztes Biotop) am 
Westufer durch die Pflanzung von elf Kirschbäumen, zwei Apfelbäumen 
sowie jeweils einer Haselnuss und einer Kornelkirsche. 
Aufgrund des Haushaltsdefizits und der Priorisierung von Fortsetzungsmaßnahmen 
gegenüber neuen Maßnahmen können im Doppelhaushalt 2025/2026 keine 
zusätzlichen Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Entwicklungskonzeptes am 
Naturbad Nordost berücksichtigt werden.  
Im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts 2027/2028 war eine 
Berücksichtigung von Neumaßnahmen für das Naturbad Nordost innerhalb der 
Budgetobergrenze des Amtes für Stadtgrün und Gewässer nicht möglich. 
 
1 von 4 in Zusammenstellung
2/4 
 
Das Haushaltsdefizit und die Priorisierung von Fortsetzungsmaßnahmen wirken sich 
auch auf die verfügbaren Eigenmittel für Fördermittel aus. 
Wasserwirtschaftliche Maßnahmen 
Für die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen des mittelfristigen Maßnahmenpaketes 
zur komplexen Freiraumentwicklung wurden bislang keine gesonderten 
Baubeschlüsse erarbeitet.  
Die bisher umgesetzten Maßnahmen erfolgten im Rahmen der Gewässerentwicklung 
sowie zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit. Im Doppelhaushalt 2023/2024 
wurde ausschließlich Gewässerunterhaltung vorgenommen. 
Ergänzend zur regulären Gewässerunterhaltung wurden im Doppelhaushalt 
2025/2026 folgende Maßnahmen umgesetzt: 
• Februar 2025: Böschungssicherung am Südwestufer im Bereich des neu 
errichteten Spielplatzes 
• März 2025: Wiederherstellung der Verkehrssicherheit an den 
Böschungstreppen durch Neuausrichtung der Steinblöcke; aufgrund der 
Frost-Tau-Wechsel im Winter 2025/2026 haben sich die Steinblöcke erneut 
verschoben. Der weitere Handlungsbedarf wird derzeit geprüft. 
• März 2026: Sicherung eines kleineren Böschungsabbruchs am Westufer 
• Juni 2026 (laufend): Reparatur eines Böschungsabbruchs am Südwestufer 
nördlich des Spielplatzes 
 
2. In welchem Umfang ist eine haushalterische Untersetzung der Maßnahmen 
gemäß Frage 1 erfolgt und für welche Maßnahmen wurden Fördermittel 
beantragt oder bewilligt?  
Siehe Frage 1.  
Für die genannten Maßnahmen wurden keine Fördermittel beantragt oder bewilligt. 
 
3. Welche externen Gutachterinnen oder Institutionen sollen die Evaluation 
des Entwicklungskonzepts bis 31.12.2029 durchführen und 
welche indikatorenbasierten Kriterien (z. B. ökologische Aufwertung, 
Nutzer*innenzahlen) werden dabei herangezogen?  
Die Evaluation ist nicht beauftragt. Es sind keine indikatorenbasierte Kriterien 
zusammengestellt. Im Doppelhaushalt 2025/2026 stehen keine Haushaltsmittel für 
eine Beauftragung zur Verfügung. 
 
4. Wie ist der Umsetzungsstand zur Machbarkeitsstudie eines 
Stadtteilzentrums Leipzig Nordost?  
Die Machbarkeitsstudie zum Stadtteilzentrum Leipzig Nordost hat einen Bedarf 
insbesondere in den Stadtteilen Mockau und Thekla festgestellt und drei geeignete 
Standortoptionen identifiziert. Derzeit wird ein Standort in Mockau vertieft geprüft. 
2 von 4 in Zusammenstellung
3/4 
 
Sofern die erforderlichen kommunalen Finanzmittel bereitgestellt werden, soll die 
Umsetzung eines Stadtteilzentrums Nordost mit Unterstützung von 
Städtebaufördermitteln aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ vorbereitet 
werden. 
 
5. Wann wird das Natur- und Artenschutzkonzept vorgelegt, welche 
Maßnahmen zur Stärkung der Naturraumentwicklung im 
Betrachtungsgebiet, zur Nutzung der Aufwertungspotenziale für Natur und 
Landschaft und zur Entstörung sensibler Bereiche hat es herausgearbeitet 
und welche aus dem Konzept folgenden weiteren Umsetzungsschritte sind 
geplant und haushalterisch untersetzt?  
Als Grundlage für die Erarbeitung des Natur- und Artenschutzkonzeptes wurden im 
Zeitraum von März bis September 2025 umfangreiche Kartierungen der relevanten 
Flora und Fauna am Naturbad Nordost durchgeführt. Hierzu wurden in Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Leipzig Biotope sowie 
planungsrelevante Arten bzw. Artengruppen wie Brutvögel, Reptilien, Amphibien, 
Fledermäuse und stichprobenartig weitere beachtliche Arten (Falter, Libellen, 
Mollusken, Käfer und Feldheuschrecken) erfasst. 
Die Ergebnisse der Kartierungen sowie mögliche Entwicklungsflächen für den 
Artenschutz wurden im Rahmen eines ämterübergreifenden Vor-Ort-Termins Ende 
Januar 2026 vorgestellt und diskutiert. 
Darauf aufbauend wurde ein Entwurf für ein „Integriertes Natur- und 
Artenschutzkonzept“ erarbeitet. In diesem werden 
• Strategien zur Förderung schon vorhandener geschützter und seltener 
Arten durch Lebensraumaufwertung und Errichtung von Lebensstätten 
bzw. Habitaten vorschlagen,  
• Planungsziele für eine Naturverträgliche Erholung am Naturbad Nordost 
abgeleitet sowie 
• Allgemeine Hinweise zur naturverträglichen Nutzung und Pflege der 
Flächen um das Naturbad Nordost dargestellt. 
Das „Integriertes Natur- und Artenschutzkonzept“ befindet sich derzeit in der 
ämterübergreifenden Abstimmung und kann nach Fertigstellung im Fachausschuss 
Umwelt, Klima und Ordnung sowie weiteren Gremien, Verbänden und der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden. 
 
6. Wie ist der Umsetzungsstand bei der Machbarkeitsstudie zur Renaturierung 
der Parthe und welche Absprachen wurden mit der LTV getroffen, um den 
Maßnahmenbeginn für die Renaturierung der Parthe vor 2030 zu 
ermöglichen?  
Im Doppelhaushalt 2025/2026 stehen im Amt für Stadtgrün und Gewässer keine 
Mittel zur Verfügung, um eine Machbarkeitsstudie zur Renaturierung der Parthe zu 
beauftragen. Unabhängig davon werden die vorhandenen Personalkapazitäten für 
die Fertigstellung des Auenentwicklungskonzepts und die Vorbereitung des 
3 von 4 in Zusammenstellung
4/4 
 
Naturschutzgroßprojekts priorisiert. 
Die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zur Renaturierung der Parthe wird für 
den Doppelhaushalt 2027/2028 eingeordnet. 
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
4 von 4 in Zusammenstellung