Bau- und Finanzierungsbeschluss Eigenbetrieb Oper Leipzig: Sanierung und Instandsetzung Portikus Treppe Augustusplatz
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-06273
Datum: 2021-10-20
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/12
BA Kulturstätten
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06273
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Kultur
Betreff:
Bau- und Finanzierungsbeschluss Eigenbetrieb Oper Leipzig: Sanierung 
und Instandsetzung Portikus Treppe Augustusplatz
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
DB OBM - Vorabstimmung Vorberatung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
BA Kulturstätten 04.11.2021 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
1. Die Sanierungsmaßnahme wird als Notmaßnahme „Gefahr in 
Verzug“ realisiert. Die Sanierungsabschnitte 1. und 2. BA werden aus 
bautechnischen Gründen unmittelbar nacheinander umgesetzt. Die 
Ausführung der Treppenanlage erfolgt mittels Betonfertigteilen als 
Tragwerksgerüst sowie Wiederverwendung der vorhandenen Harzer-Granit-
Blockstufen. (Anlage 4).
2. Die geplanten Gesamtsanierungskosten belaufen sich auf insgesamt rd. 
1.600.868,00 Euro/Brutto, die in Höhe von 871 T€ aus städtischen 
Zuweisungen für Basisinstandhaltungen (Großmaßnahmen) im Rahmen der 
regulären Zuwendungen sowie in Höhe von 730 T€ aus Eigenmitteln der Oper 
finanziert werden sollen. Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan 2022 
entsprechend der Jahresaufteilung lt. Finanzplan abgebildet. Es wird zur 
Kenntnis genommen, dass die Oper Leipzig beim Landesamt für 
Denkmalpflege Sachsen einen Förderantrag stellen wird. Eine bis zu 90 %ige 
Förderung ist möglich.
3. Mit der Bestätigung der Vorlage in der Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters wird die Betriebsleitung der Oper Leipzig ermächtigt, die 
Planungen der Leistungsphasen 1 - 8 nach HOAI zu beauftragen und mit dem 
Ausschreibungsverfahren zu beginnen. Die Zuschlagserteilung erfolgt nach 
Beschluss der Vorlage im Betriebsausschuss Kulturstätten.
Zusammenfassung
1 von 27 in Zusammenstellung
2/12
Anlass der Vorlage:   
X  Rechtliche Vorschriften  Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln
 Sonstiges:
Einsturzgefahr der Portikus Treppe durch stark korrodierte Betonbewehrung und 
zerstörte Betonkonstruktion. Gefahr in Verzug.
Gemäß § 10 Abs. 7 Nr. 2 befindet sich die Zuständigkeit hinsichtlich 
Beschlussfassung beim Betriebsausschuss Kulturstätten.
2 von 27 in Zusammenstellung
3/12
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen X nein wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
2021
2022
2023
2021
2022
2023
20.000
787.337
63.663
1.100.26.1.0.03
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Steuerrechtliche Prüfung X nein wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG nein ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen ja nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
3 von 27 in Zusammenstellung
4/12
Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
X Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
Nachhaltige Mobilität X Vielfältige und stabile 
Wirtschafts- struktur
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
Bürgerstadt Weltoffene Stadt
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
Region Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
Bezahlbares Wohnen Stadtrat Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
Kommunalwirtschaft Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
Lebenslanges Lernen Verwaltung Imageprägende 
Großveranstaltungen
Sichere Stadt Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
Sonstige Ziele: bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
Trifft nicht zu
4 von 27 in Zusammenstellung
5/12
Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich erneuerbar fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich ja nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich ja nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement)
X Aussage nicht möglich ja nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz
ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer X nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung X ja (Prüfschema endet hier.)
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
ja nein (Begründung s. Abwägungsprozess) nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss)
Sachverhalt
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Die Vorlage und die Umsetzung der Baumaßnahme wird als eilbedürftig bewertet, da Gefahr 
im Verzug ist.
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Trifft nicht zu.
 
III.  Strategische Ziele 
 
Die Sanierung der Portikustreppe dient in erster Linie dem Erhalt des Baukörpers und der 
statischen Absicherung des Portikus. Darüber hinaus sollen durch die Sanierung die 
Besucher des Opernhauses wieder in einer angemessenen Art und Weise das Gebäude 
betreten und verlassen können.
 
5 von 27 in Zusammenstellung
6/12
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Der Portikus und die Treppe stellen ein wesentliches Gestaltungselement des Opernhauses 
dar. Über die Treppe gelangen die Besucher und Gäste in das Opernhaus. Der bauliche 
Zustand der Treppe befindet sich seit 1960 in einem unveränderten und unsanierten 
Zustand.
Die Treppenstufen bestehen aus Harzer-Granit, welche als Blockstufen auf einer geneigten 
Stahlbetonplatte aufliegen. Die Kräfte der geneigten tragenden Stahlbetonplatte werden über 
einen oberen und einen unteren Betonbalken eingeleitet. Der untere Balken liegt auf 
Fundamentpfeilern auf.
Im Rahmen einer Kamerauntersuchung der Entwässerungsleitungen am Portikus am 
02.07.2021 wurden auch die Sammelleitungen unter der Treppe begutachtet. Im Zuge der 
Beurteilung der Leitungen vor Ort wurde festgestellt, dass bei der Schädigung an der 
seitlichen Treppe in östlicher Richtung (Georgiring) gravierende Veränderungen des 
Schadensbildes eingetreten sind. Die Bewehrung der Betonkonstruktion ist sehr stark 
korrodiert bzw. ist aus der Betonplattenunterkonstruktion gänzlich zerstört. (Anlage 2)
Der Beton hat sich aufgrund der Volumenvergrößerung des Stahls infolge der Korrosion 
großflächig abgelöst, die Bewehrungseisen liegen frei. Es ist ersichtlich, dass sich der 
Querschnitt der Bewehrungseisen stark reduziert hat.
Es wird festgestellt, dass die Standsicherheit der Treppe in diesem Bereich vom Sollzustand 
abweicht. Die sichtbaren Schadensbilder an den übrigen Betonflächen treten zwar in 
geringerem Umfang auf. Es ist aber davon auszugehen, dass auch in diesen Bereichen die 
Bewehrung aufgrund der fortgeschrittenen Karbonatisierung des Betons (normaler 
Alterungsprozess) verbunden mit dem Feuchtigkeitseintrag durch Undichtigkeiten aus der 
darüber befindlichen Treppenkonstruktion (offene Fugen, geschädigte Abdichtung) ebenfalls 
bereits stärker korrodiert ist. Der Umfang der sichtbaren Schäden wird sich künftig 
verstärken. Die Ursachen für die derzeit sichtbaren Rissbildungen in den übrigen 
Betonflächen können ebenfalls in der Korrosion der Bewehrung liegen.
Die Sanierung der Treppenanlage war ursprünglich in der Planung 2023/2024 berücksichtigt.
Etwa 50 Prozent der Treppenanlage wurde unmittelbar nach Feststellung der 
Schadensbilder und dadurch verminderter Tragfähigkeit der Betonkonstruktion für 
jeglichen Zutritt und Nutzung gesperrt! (Anlage 3)
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Treppenanlagne (Portikus) 
A. Feststellungen:
1. Abplatzungen der Betondeckung durch Rosttreiben der Bewehrung im 
Bereich der Südostecke 
Besonders an der Süd-Ost-Ecke (Östlicher Aufgang, Südlicher Aufgang bis zum dritten 
Stützpfeiler) sind großflächige Abplatzungen von Betonteilen der Treppenunterkonstruktion 
zu verzeichnen. Ursache ist die Karbonatisierung des Betons und die damit einhergehenden 
Korrosionsprozesse der Bewehrung in Zusammenhang mit Feuchtigkeitseinwirkungen.
 
Die Bewehrung ist im „jungem Beton“ zunächst vor Korrosion geschützt. Der 
Korrosionsschutz beruht auf der hohen Alkalität des Betons bei einem PH-Wert von 12 bis 
13,5. Auf dem Stahl bildet sich eine dünne Deckschicht aus Eisenoxid, auch Passivschicht 
genannt. Der Korrosionsschutz besteht so lange, wie die Alkalität des Betons gegeben ist. 
6 von 27 in Zusammenstellung
7/12
Mit zunehmendem Alter baut sich die Alkalität des Betons ab. Der Zersetzungsprozess 
beginnt an der Oberfläche und setzt sich mit der Zeit in der Tiefe fort. Das im Beton 
vorhandene Calcium-hydroxid reagiert mit dem Kohlendioxid der Luft, der Beton 
carbonatisiert, der PH-Wert sinkt auf unter 9 ab. Die Stahlbewehrung ist, wenn die 
Karbonatisierungsprozesse die entsprechende Betontiefen erreichen, nicht mehr 
ausreichend vor Korrosion geschützt. Auch wiederholte Durchnässungen der Konstruktion 
können zu einem Auslagern des Betons führen. Das Kalziumhydroxid des Betons wird 
herausgewaschen. Auch dieser Prozess führt zu einer Herabsenkung des PH-Wertes. 
Bei dem Vorhandensein von Feuchtigkeit korrodiert der Stahl und die damit verbundene 
Volumenvergrößerung führt zu Abplatzungen der Betondeckung.
Über die zusätzlichen offenen Fugen der Treppenstufen, konnte im Laufe der Zeit 
genügend Feuchtigkeit in die Unterkonstruktion gelangen und den Korrosionsprozess 
beschleunigen. Die Verwendung von chloridhaltigen Streusalzen im Winter, 
begünstigten zusätzlich die Korrosion. An der Südwestecke sind Salzausblühungen 
ersichtlich, die auf Streusalz-einwirkungen hindeuten. Ab dem 3 Stützpfeiler in 
Richtung Westen/ Westseite) sind ebenfalls Schäden vorhanden. Es ist nicht 
auszuschließen, dass auch in diesen Bereichen bereits Korrosionsprozesse in 
größerem Umfang an der Bewehrung begonnen haben. 
 
2. Ab- bzw. Durchrostung der Betonbewehrung im Bereich der Südostecke der 
Tragkonstruktion 
Die Bewehrung ist zum Teil sehr stark korrodiert. Die Stäbe haben an Querschnitt 
deutlich eingebüßt. Zum großen Teil sind die Stäbe auch vollständig durchgerostet 
und können ihre Tragfunktion nicht mehr erfüllen. Etwa 50% der Längsstäbe sind 
nicht mehr tragfähig (durchgerostet), bei etwa 30% ist eine Reduzierung des 
Restquerschnittes, um 2mm zu beobachten. Im Bereich der Südostecke ist die 
Bewehrung statisch nicht oder nur eingeschränkt wirksam. Die Tragsicherheit ist 
nicht mehr gegeben. Der östliche Aufgang sowie die angrenzenden Bereiche der 
Südseite bis zum 3. Pfeiler, können nicht mehr für den Personenverkehr oder 
anderweitiger Nutzung verwendet werden.
3. Schadenmitverursacher
Neben den bereits erwähnten Streusalzeinwirkungen über die Wintermonate, 
kommen noch zwei weitere Faktoren als Schadensmitverursacher hinzu:
In 1994 gab es eine Energieträgerumstellung von Dampf- auf Fernwärme. Die 
Übergabestelle der Dampfwärme (Schieberbereich), befand sich genau unter dem 
beschädigten Treppenbereich. Es wird davon ausgegangen, dass in diesem Bereich 
über Jahrzehnte permanent Dampf ausgetreten ist und somit die 
Treppentragwerkskonstruktion mit in Leidenschaft gezogen hat. Ab der 
Energieträgerumstellung wurde bis heute teilweise die Fortluft der RLT-Anlage in den 
Treppenunterbereich nach außen geführt.
 Der Fortluftkanal wurde umgehend außer Betrieb genommen!
B.Bereits erfolgte Maßnahmen sind:
Sofortige Sperrung der Treppenanlage für den am stärksten betroffenen 
Bereich (bis 3. Pfeiler)
7 von 27 in Zusammenstellung
8/12
Beauftragung und Durchführung einer fachtechnischen Untersuchung der 
Treppenanlage durch das Büro Kowin engineering GmbH; (Anlage 1 )
Ermittlung der Kosten nach DIN 276
Abstimmung der neuen Treppenkonstruktion mit dem Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege; (Anlage 4 )
Vorbereitung der Ausschreibung
C. Erforderliche Sanierungsmaßnahme:
Die Haupttreppe muss aufgrund ihres Zustandes erneuert werden. Die vorhandene 
Konstruktion wird abgebrochen und durch eine neue Konstruktion ersetzt.  
Angestrebt wird für die Wiederherstellung der Betonunterkonstruktion die Verwendung von 
Betonfertigteilelementen. Betonfertigteilelemente verkürzen gegenüber einer monolithischen 
Herstellung der geneigten Treppenplatte die Bauzeit erheblich und gewähren somit den 
Zugang der Oper auch während der Bauarbeiten.
Neben der stark geschädigten Treppenunterkonstruktion, weisen ebenfalls eine große 
Anzahl der Granitblockstufen nach einer Standzeit von ca. 60 Jahren Abplatzungen und 
Risse auf. 
Der Harzer Granit wird seit Jahren nicht mehr abgebaut. Zu ersetzende  Stufen werden mit 
ähnlichen, der Farbgebung angepassten Granitstufen ergänzt.
Alle Blockstufen müssen aufwendig aufgearbeitet werden. 
Nachfolgend sind die Hauptgewerke kurz beschrieben:
a) Abbrucharbeiten (Stufen und Treppenunterkonstruktion)
Abgebrochen wird die stark geschädigte Treppenunterkonstruktion, bestehend aus der 
geneigten Stahlbetonplatte, dem unteren Balken und die Köpfe der Fundamentpfeiler. 
Ebenfalls werden die Treppenstufen und deren Auflager zurück gebaut.
 Folgende Einzelmaßnahmen sind erforderlich:
Rückbau der Natursteinstufen
Abbruch der Betonunterkonstruktion
Rückbau des Pflasters vor dem Portikus
Freilegen des unteren Betonbalkens (Erdarbeiten)
Abbruch des unteren Betonbalkens
Rückbau der Fundamentköpfe
b) Betonierarbeiten (Herstellung des unteren Betonbalkens und der Köpfe 
der Fundamentpfeiler)
Der untere Betonbalken und die Köpfe der Fundamentpfeiler werden aufgrund ihres 
Zustandes erneuert.
 Folgende Maßnahmen sind erforderlich:
Herstellung der Schalung für Fundamentköpfe und des unteren Betonbalkens
8 von 27 in Zusammenstellung
9/12
Einlegen der Bewehrung und Anschlussbewehrungen
Betonieren des unteren Balkens und der Fundamentköpfe
Verfüllen und Verdichten der freigelegten Bereiche 
Herstellung der Bewehrung und der Anschlussbewehrung zum oberen Balken. 
Montage der Unterkonstruktion (Treppenunterkonstruktion)
Die Erneuerung der Unterkonstruktion soll durch Betonfertigteile realisiert werden. Im Zuge 
der Planung sind insbesondere die Möglichkeiten des Anschlusses an den oberen 
Betonbalken zu prüfen. Des Weiteren sind die Betonfertigteile unter der Berücksichtigung der 
Spezifik am Augustuslatz (Tiefgarage, reduziertes Platzangebot) zu optimieren.
Die Verwendung von Fertigteilen erfordert ein präzises Arbeiten. Deshalb sind vor und 
während der Arbeiten Ingenieurvermessungen erforderlich.
 Folgende Maßnahmen sind erforderlich:
Herstellung der Fertigteilelemente in einem Betonwerk
Transport der Elemente zur Baustelle
Montage der Fertigteilelemente
c) Natursteinarbeiten (Treppenstufen)
Die Blockstufen werden wiederverwendet. Beschädigte Stufen werden durch neue 
Granitstufen ersetzt. 
Unter Berücksichtigung des Alters des Großteils der Opernbesucher wird im Zuge der 
Planung untersucht, inwieweit sich die Treppenanlage durch den Einsatz einer  indirekten 
blendfreien LED-Beleuchtung hinsichtlich der Vorbeugung von Unfallgefahren und somit der 
Verkehrssicherungspflicht verbessern lässt.
 Folgende Maßnahmen sind erforderlich:
Herstellung der Treppenstufenauflager
Überarbeitung der Blockstufen (Sandstrahlen, Behauen etc.)
Versetzen der Blockstufen
Verfugung der Treppenstufen
Applikation einer indirekten Stufenbeleuchtung
d) Betoninstandsetzung
Die Pfeiler und die Decke unter dem Portikus weisen nach den Voruntersuchungen einen 
geringeren Schädigungsgrad als die Unterkonstruktion der Treppe auf. Diese Bereiche 
werden nach der Betoninstandsetzungsrichtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton 
(DAfStb) instandgesetzt:
Folgende Maßnahmen sind erforderlich:
Freilegen der geschädigten Bereiche
Reprofilieren der freigelegten Bereiche mit einem Betoninstandsetzungssystem
Rissinstandsetzung
9 von 27 in Zusammenstellung
10/12
Beschichtung
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Es wird eingeschätzt, dass die Bauzeit für die Abbrucharbeiten, der Betonierarbeiten für den 
unteren Balken und der Fundamentköpfe, der Montage der Fertigteilelemente und die 
Überarbeitung/ Neuverlegung der Blockstufen je Bauabschnitt etwa 5 bis 6 Monate betragen 
wird.
Erschwerend kommt hinzu, dass Handwerkerfirmen kurz bis mittelfristig nicht zur 
Verfügung stehen, und/oder Materialengpässe mit Lieferverzögerungen eintreten 
können. Aufgrund der momentan angespannten Materialpreisentwicklungen muss 
ggf. mit erheblichen Preissteigerungen gerechnet werden.
Bau unter Nutzungsbedingungen
Die Sanierungsmaßnahmen müssen unter Nutzungsbedingungen durchgeführt werden. Die 
Gewährleistung des Zuganges zum Opernhaus und die uneingeschränkte Durchführung von 
Veranstaltungen besitzen höchste Priorität. Die Sanierungsmaßnahme setzt eine detaillierte 
Planung der Konstruktion und des Bauablaufes voraus. 
Der nachfolgende Bauzeitenplan berücksichtigt nicht die Durchführbarkeit von Arbeiten 
während der Schlechtwetterperioden.
Beschluss BAK (Beschlussfassung)
Ausschreibung 
VOB November 2021
Baubeginn 1.BA März. 2022
Fertigstellung / 
Inbetriebnahme
1.BA
Sept. / Okt. 2022
Baubeginn 2. BA Sept. / Okt. 2022
Fertigstellung / 
Inbetriebnahme
2.BA
März/ April 2023
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Kosten wurden nach DIN 276 berechnet durch Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung, 
Dipl. Ing Toralf Schmidt
10 von 27 in Zusammenstellung
11/12
Kostengruppen Kosten in Euro/Brutto
KGr. 300 -Bauwerk 1.206.003,00
KGr. 400 -Techn. Anlagen   108.670,00
KGr. 700 - Baunebenkosten     86.195,00
Baukosten Gesamt 1.600.868,00
Finanzierungsplan
Förderfähigkeit der Maßnahme:
nicht förderfähig 
  förderfähig
Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro 
brutto)
Jahr Gesamtkosten 
(brutto) 2021 2022 2023
Planung 286.195 € 20.000 € 130.000 € 136.195 €
Bau 1.314.673 € 0 € 657.337 € 657.336 €
AGM 0 € 0 € 0 € 0 €
Gesamt 1.600.868 € 20.000 € 787.337 € 793.531 €
Anteil Oper 
(städt. Zuweisungen für 
Basisinstandhaltungen) 871.000 € 20.000 € 787.337 € 63.663 €
Anteil Oper 
(Eigenmittel) 729.868 € 0 € 0 € 729.868 €
Die Finanzierung der Baumaßnahme ist in Höhe von 730 T€ aus Eigenmitteln der Oper und 
in Höhe von 871 T€ aus städtischen Zuweisungen für Basisinstandhaltungen 
(Großmaßnahmen) geplant. Die Oper Leipzig wird beim Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen einen Förderantrag stellen. Eine bis zu 90%ige Förderung ist möglich. 
sachsen.de - LfDS - Denkmalförderung
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Keine.
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt  geplant X  nicht nötig
7. Besonderheiten  
 
Ausschreibungsverfahren
Wegen der Dringlichkeit der Maßnahme „Gefahr in Verzug“, wird auf eine 
11 von 27 in Zusammenstellung
12/12
„Öffentliche Ausschreibung“ verzichtet. Zur Angebotseinholung wird 
eine „Beschränkte Ausschreibung“ durchgeführt  und je Gewerk max. 5 
qualifizierte  Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
Um den unter  Punkt 3. aufgeführten Zeithorizont realisieren zu können, 
ist eine Zusage der „Zentralen Ausschreibungs- u. Vergabestelle für 
Bauleistungen“ zur sofortigen Bearbeitung der 
Maßnahmenausschreibung sowie anschließender Angebotsbewertung 
und Auftragsvergabe der Gewerke Bedingung.
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
a) Bei Nichtrealisierung der umrissenen Maßnahmen, besteht die akute 
Einsturzgefahr der Treppenkonstruktion. Ein Maßnahmenaufschub bewirkt 
eine fortschreitende Substanzschädigung.
b) Der Spielbetrieb der Oper kann nicht mehr gewährleistet werden, da die 
Vorhaltung der vorgeschriebenen Flucht- und Evakuierungswege nicht mehr 
zur Verfügung stehen.
c) Negative Medienpublicity
Anlage/n
1 Fachliche Stellungnahme Fa. Kowin engineering GmbH (öffentlich)
2 Fotodokumentation (öffentlich)
3 Lageplan (öffentlich)
12 von 27 in Zusammenstellung
13 von 27 in Zusammenstellung
14 von 27 in Zusammenstellung
15 von 27 in Zusammenstellung
16 von 27 in Zusammenstellung
17 von 27 in Zusammenstellung
18 von 27 in Zusammenstellung
19 von 27 in Zusammenstellung
20 von 27 in Zusammenstellung
21 von 27 in Zusammenstellung
22 von 27 in Zusammenstellung
23 von 27 in Zusammenstellung
24 von 27 in Zusammenstellung
25 von 27 in Zusammenstellung
26 von 27 in Zusammenstellung
 
 
 
Augustusplatz Portikus 
 
      Stark beschädigter Treppenbereich
      Deutlich sichtbare Schädigungen 
      Gesperrter Treppenbereich  
Anlage 3 
27 von 27 in Zusammenstellung