Sachstand Neues Naturkundemuseum
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-F-02523-AW-01
Datum: 2026-03-25
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/3 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VIII-F-02523-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Kultur 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-F-02523 CDU-Fraktion 
 
 
VIII-F-02523-AW-01 Dezernat Kultur 
 
Betreff: 
Sachstand Neues Naturkundemuseum 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung  schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
Die Umbauarbeiten am Alten Bowlingtreff dauern nun seit einem guten Jahr, im Januar 
wurde mit einem Bescheid die zweite Tranche an Fördermitteln übergeben. 
Da wir nach wie vor die Sanierung als außergewöhnlich riskant und undurchdacht 
einschätzen fragen wir an:  
 
Frage 1: Wie wird der aktuelle Baufortschritt bewertet, konnten Zeit- und Kostenpläne bisher 
gehalten werden?   
a) Ist im bisherigen Baufortschritt der Bedarf weiterer Maßnahmen identifiziert wurden?  
b) Wenn ja, wie erfolgt die Finanzierung?  
 
Antwort: Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt grundsätzlich gemäß des gefassten 
Bau- und Finanzierungsbeschlusses. 
Der Baufortschritt wird fortlaufend durch einen externen Projektsteuerer sowie die 
zuständigen Fachämter begleitet und bewertet. Die Ergebnisse werden regelmäßig im 
Rahmen der Berichterstattung an die beteiligten Ämter, den Stadtrat sowie die 
Fördermittelgeber transparent dargestellt. Die Berichterstattung erfolgt halbjährlich; bislang 
wurden dem Stadtrat bereits zwei Projektberichte über die relevanten Ausschüsse zur 
Verfügung gestellt, der nächste (dritte) Bericht mit Stand 31.03.2026 wird im April 2026 
vorgelegt. 
Zeitplanung: 
Der Baubeginn sowie der bisherige Bauablauf erfolgen grundsätzlich entsprechend der 
aktuellen Projektplanung. Nach derzeitiger Einschätzung wird sich die Fertigstellung des 
Vorhabens jedoch bis in das Jahr 2030 verschieben. 
Ursächlich hierfür ist insbesondere eine Verlängerung der Rohbauphase. Teilweise können 
einzelne Bauteile nicht – wie ursprünglich vorgesehen – parallel, sondern nur nacheinander 
hergestellt werden, wodurch sich der kritische Bauablauf entsprechend verlängert. 
Gründe hierfür sind insbesondere neue Erkenntnisse nach Abschluss der vorgezogenen 
Baumaßnahmen (Teilabbruch) sowie zusätzliche Anforderungen aus der Baugenehmigung 
und der Prüfstatik. 
Diese Rahmenbedingungen machen Anpassungen der Planung sowie des Bauablaufs 
erforderlich. 
1 von 3 in Zusammenstellung
2/3 
 
Kostenplanung: 
Die im Baubeschluss festgelegten Gesamtkosten werden nach aktuellem Stand eingehalten. 
Im Zuge der erforderlichen Planungsanpassungen entstehen teilweise Mehrkosten. Diese 
konnten bislang durch Vergabegewinne bei den ersten beiden ausgeschriebenen Gewerken 
kompensiert werden. Weitere Kompensationsmöglichkeiten im Rahmen von 
Planungsoptimierungen werden derzeit geprüft. 
1a) Im Zuge der Bauausführung sowie der weiteren Planung wurden Anpassungsbedarfe 
identifiziert, die insbesondere aus den genannten geänderten Rahmenbedingungen im 
Bestand sowie aus Anforderungen der Genehmigungs- und Prüfstatik resultieren. 
Anpassungen während der Bauausführung sind bei komplexen Baumaßnahmen im Bestand 
nicht ungewöhnlich und werden im Rahmen der Projektsteuerung kontinuierlich bewertet und 
gesteuert. 
1b) Die hierdurch entstehenden Mehrbedarfe werden derzeit innerhalb des bestehenden 
Gesamtbudgets durch Vergabegewinne sowie durch weitere Optimierungen in der Planung 
ausgeglichen. 
Die im Baubeschluss festgelegten Gesamtkosten werden nach aktuellem Stand weiterhin 
eingehalten. Mehrkosten aus Planungsanpassungen konnten bislang durch 
Vergabeergebnisse bei bereits ausgeschriebenen Gewerken kompensiert werden. 
Optimierungen, die auch zu Kosteneinsparungen führen können werden laufend und 
gegenwärtig insbesondere im Rahmen der Ausführungsplanung geprüft.  
Die Gesamtfinanzierung des Projekts ist somit weiterhin gesichert. Durch die 
Bauzeitverschiebung ergeben sich jedoch Anpassungen in der Verteilung der Mittel auf die 
einzelnen Haushaltsjahre. Anpassung zum Mittelabfluss aufgrund des geänderten 
Bauablaufes erfolgen im Rahmen der HH-Planung 27/28. 
 
Frage 2: Sind die geplanten Aufwendungen aktuell haltbar, rechnet die Stadt 
mit Erhöhungen?  
a) Wenn ja, aus welcher Quelle werden die Mittel kommen?  
b) Ist die Kommunikation zwischen Bauleitung und Stadtverwaltung zu monatlichen 
Kostenständen ausreichend?  
 
Antwort:  
2a) Derzeit nicht erforderlich. 
Nach aktuellem Kenntnisstand bestehen keine Hinweise darauf, dass der im Baubeschluss 
festgelegte Kostenrahmen überschritten wird. 
2b) Die Abstimmung zwischen Fachplanung, Bauleitung, Projektsteuerung und 
Stadtverwaltung erfolgt in regelmäßigen Fachabstimmungen im 14-tägigen Turnus. Dadurch 
ist eine kontinuierliche Kontrolle von Baufortschritt, Kostenentwicklung und Risiken 
gewährleistet. Die Projektsteuerung unterstützt die Verwaltung dabei durch ein strukturiertes 
Controlling sowie eine laufende Risikoanalyse. 
 
Frage 3: Wie plant das Dezernat Kultur die Betriebskosten des Naturkundemuseums im 
Alten Bowlingtreff abzubilden? Gerade vor dem Hintergrund, dass die Bedarfe der 
bestehenden Kulturlandschaft massiv ansteigen?  
 
Antwort: Das Dezernat Kultur prüft derzeit verschiedene Möglichkeiten zur Optimierung der 
zukünftigen Betriebskosten des Naturkundemuseums. Dabei werden sowohl 
organisatorische Synergien als auch Aspekte des Gebäudebetriebs berücksichtigt. Ziel ist 
es, einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb des Museums langfristig sicherzustellen. 
Über wesentliche Entwicklungen im Projektfortschritt sowie über relevante finanzielle 
Aspekte wird der Stadtrat weiterhin regelmäßig informiert. 
2 von 3 in Zusammenstellung
3/3 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
3 von 3 in Zusammenstellung