Planungsbeschluss Neubau einer 3-zügigen Oberschule mit Sporthalle und Sportfreiflächen am Standort Kolmstraße
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07446
Datum: 2022-08-08
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/11
Ratsversammlung
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07446
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie
Betreff:
Planungsbeschluss Neubau einer 3-zügigen Oberschule mit Sporthalle 
und Sportfreiflächen am Standort Kolmstraße
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Jugend, Schule und Demokratie Vorberatung
FA Finanzen Vorberatung
FA Stadtentwicklung und Bau Vorberatung
SBB Südost Anhörung
Ratsversammlung 12.10.2022 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
1. Der Planungsbeschluss für den Neubau einer 3-zügigen Oberschule mit Sporthalle 
am Standort Kolmstraße wird gefasst. 
2. Die Die Planungs- und Steuerungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses 
(Leistungs-phasen 1 - 4 HOAI) betragen 2.000.000 €. 
3. Die Auszahlungen sind im PSP-Element „Neubau OS Kolmstr.“ (7.0001957.700) wie 
folgt vorgesehen: 
2023: 1.430.000 €
2024    570.000 €
4. Für die Für die Durchführung der Planung (Leistungsphasen 1-4 HOAI) ist für das 
Haushaltsjahr 2023 folgende Verpflichtungsermächtigung vorgesehen:
2023 kassenwirksam 2024: 570.000 € 
Räumlicher Bezug
Stadtbezirk Südost 
Zusammenfassung
Anlass der Vorlage:   
X  Rechtliche Vorschriften  Stadtratsbeschluss  Verwaltungshandeln
 Sonstiges:
1 von 11 in Zusammenstellung
2/11
Zur Sicherung der notwendigen Kapazitäten gemäß dem sächsischen Schulgesetz 
(SächsSchulG) sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Leipzig in der 
Fortschreibung 2019 (VI-DS-06070) müssen mittel- und langfristig die benötigten 
Oberschulkapazitäten im Stadtbezirk Südost zur Verfügung gestellt werden. Hierzu soll am 
Standort eine 3-zügige Oberschule mit Sporthalle errichtet werden. Für dieses Vorhaben soll 
der Planungsbeschluss gefasst werden. 
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen 2023
2024
1.430.000
   570.000 7.0001957.700
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Steuerrechtliche Prüfung nein wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG nein ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen ja nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
2 von 11 in Zusammenstellung
3/11
Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
X Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
Nachhaltige Mobilität Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
X Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität Wirkung auf Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
Bürgerstadt Weltoffene Stadt
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
Region Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
Bezahlbares Wohnen Stadtrat Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
Kommunalwirtschaft Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
Lebenslanges Lernen Verwaltung Imageprägende 
Großveranstaltungen
Sichere Stadt Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
Sonstige Ziele
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML)
Trifft nicht zu
3 von 11 in Zusammenstellung
4/11
Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich erneuerbar fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich ja nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich ja nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement)
X Aussage nicht möglich ja nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz X ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung ja (Prüfschema endet hier.)
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
X ja nein (Begründung s. Abwägungsprozess) nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
X wird vorgelegt mit: Baubeschluss
Sachverhalt
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
Nicht erforderlich.   
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
Nicht erforderlich.  
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
Nicht erforderlich.  
III.  Strategische Ziele 
Mit der geplanten Maßnahme werden zukunftsorientierte Schulangebote geschaffen, die 
neben der Sicherung des Leipziger Schulbetriebes und der Betreuungsangebote auch die 
Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt fördern. 
4 von 11 in Zusammenstellung
5/11
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
1.1 Auslastung der Oberschulkapazitäten und Handlungsbedarf
In der Stadt Leipzig steigt der Bedarf an Schulplätzen in Oberschulen in allen 
Planungsräumen weiter an. Der Standort Kolmstraße befindet sich im Planungsraum Ost. 
Hier befinden sich gegenwärtig sechs weitere Oberschulen. Mit den bestehenden 
Kapazitäten dieser Schulen kann der Bedarf im Planungsraum langfristig nicht gesichert 
werden. Auch die benachbarten Planungsräume Nord und Süd weisen in den eigenen 
Bestandskapazitäten Defizite gegenüber den prognostizierten Bedarfen aus. Damit besteht 
die Notwendigkeit der extensiven Erweiterung des Schulraumbestands innerhalb der 
Planungsräume.
Im Schulentwicklungsplan-Fortschreibung 2019 (VI-DS-06070) wurden Maßnahmen zur 
Deckung des Bedarfes benannt. Über die Reaktivierung von Schulstandorten, z.B. in der 
Höltystraße sowie dem Modulbau am Barnet-Licht-Platz konnten bereits neue Kapazitäten 
geschaffen werden. Weitere Maßnahmen befinden sich im Bau. So wird der Neubau der 
Oberschule Ihmelsstraße voraussichtlich im Oktober 2022 in Betrieb gehen. Die Nutzung des 
reaktivierten Schulgebäudes Hainbuchenstraße wird zum Schuljahr 2023/24 erfolgen. 
Darüber hinaus ist laut Schulnetzplan die Erweiterung der 125. Oberschule nach Auszug der 
Wilhelm-Busch-Schule (Grundschule) für das Schuljahr 2025/26 vorgesehen.
Der Standort Kolmstraße in Stötteritz – Schulneubau mit Sporthalle wird als Baustein im 
Maßnahmenkatalog des Schulnetzplans zur Sicherung des steigenden Bedarfs 
ausgewiesen. Die neue Oberschule wird als dreizügige Oberschule Platz für 504 
Schülerinnen und Schüler in 18 Klassen bieten.
1.2 Standort Kolmstraße/Baufeld und Eigentumsverhältnisse
Die Fläche zwischen Holzhäuser Straße, Kolmstraße und Wohngebiet „Am Sonnenwinkel“ 
soll einer städtebaulichen Entwicklung zugeführt werden. In diesem Zusammenhang soll 
neben Wohnbebauung, kleinteiligem Gewerbe auch eine 3-zügige Oberschule mit 3-Feld-
Sporthalle samt notwendiger Sportfreiflächen realisiert werden. Der Baubereich im 
Stadtbezirk Südost in Stötteritz umfasst die Flurstücke 127/15, 127/22, 319/1, 670 bis 673, 
743/18, 743/19, 743/20, 762/31, 762/32, 762/34 und 762/35, teilweise auch die Flurstücke 
127/21 und 624 der Flur 50 der Gemarkung Stötteritz und hat eine Größe von ca. 8,5 ha. Mit 
Ausnahme des Flurstücks 127/22 befinden sich alle Flurstücke im städtischen Eigentum 
(Abbildung 1).
5 von 11 in Zusammenstellung
6/11
Abbildung 1: Eigentumsverhältnisse 
Das vorgesehene Baufeld der Schule befindet sich zwischen der Kolmstraße und der 
Holzhäuser Straße und erschließt sich auf einer Fläche von rund 15.000 m². Hierbei handelt 
es sich um ein langgestrecktes Baufeld. Die Erschließung in Form einer „Quartiersstraße“ in 
östlicher Verlängerung zur Kommandant-Prendel-Allee wird durch den privaten Investor 
durchgeführt. 
1.3 Bebauungsplan/ stadtplanerische Voraussetzungen
Die Grundlage bildet das Bebauungsplanverfahren (Bebauungsplan Nr. 444 „Stadtquartier 
an der Kolmstraße“ und der Aufstellungsbeschluss mit der Vorlagen-Nr. VI-DS-05847 
(beschlossen in der Ratsversammlung am 22.11.2018).
Derzeit wird auf Grundlage der Verkehrsuntersuchung die Vorplanung zur Erschließung des 
Gebietes in Varianten erarbeitet. Im 2. Halbjahr 2022 beabsichtigt der Vorhabenträger die 
Leistungsphase 3 Entwurfsplanung zu beginnen. Ziel ist, das neue Stadtquartier als 
autoarmes Quartier zu entwickeln. Die bestätigte Vorzugsvariante zum Erschließungssystem 
und den Verkehrsanlagen ist eine doppelte Sticherschließung mit gestalteten 
Kreiswendeanlagen (öffentliche Verkehrsfläche) ergänzt durch eine Feuerwehrumfahrt, eine 
Wegeanbindung für den Fuß- und Radverkehr (private Verkehrsfläche) an die Holzhäuser 
Straße im Bereich der Straßenbahnhaltestelle und die Ausbildung des äußeren 
Verkehrsknotens Kommandant-Prendel-Allee/Kolmstraße als Kreisel. Für die südliche 
öffentliche Sticherschließung (Verlängerung der Kommandant-Prendel-Allee) ist eine 
Mitfinanzierung durch die Stadt aufgrund der Miterschließung des kommunalen Grundstücks 
erforderlich. Unter dem Gesichtspunkt einer umweltverträglichen und wirtschaftlichen 
Energieversorgung des Standortes ist der Anschluss an die bestehende Fernwärmeleitung 
von großer Bedeutung. Unter Berücksichtigung des beschlossenen 
Sofortmaßnahmenprogramms zum Klimanotstand 2020 (VI-A-07961-DS-10) wird gemäß 
Arbeitsstand Energiekonzept zum B-Plan ein Anteil von min. 25 % regenerativer 
Energieträger, z.B. durch Geothermie für die Wärmeversorgung und ein Anteil von min. 10 % 
regenerativer Energieträger für die Stromversorgung angestrebt.
Im Rahmen der Bestandsaufnahme und ergänzender Erhebungen zum Natur- und 
Artenschutz für den Bebauungsplan liegen dezidierte Kartierungen zu Gehölzen und 
Tierarten vor. Die Stärke der planbedingten Eingriffe wurde zunächst als 
Maximalbetrachtung durch Überlagerung der angepassten Planzeichnung des 
6 von 11 in Zusammenstellung
7/11
Bebauungsplan-Entwurfs und der naturschutzfachlichen Konfliktpunkte ermittelt. Ein erster 
Aufschlag zum Umfang des Ausgleichs wurde aktuell bilanziert. Entsprechende Maßnahmen 
zur Minimierung, Vermeidung oder Kompensation werden dann bezogen auf die private 
Entwicklung Wohnen und den Schulstandort festgelegt. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass mit dem geplanten Schulneubau und den dazugehörigen Sport- und Freianlagen ein 
erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft verbunden ist, der in Verbindung mit den 
notwendigen Artenschutzmaßnahmen entsprechend und zum Teil außerhalb des 
Plangebietes auszugleichen und zu kompensieren ist. Nach derzeitigem Stand können 
sämtliche gesetzlich geschützte Biotopbäume erhalten werden. Andererseits gehen 
voraussichtlich sämtliche für bestimmte Vögel, Schrecken und Wildbienen relevante Brachen 
wiederum verloren. Beim insbesondere erhaltenswerten Gehölzbestand ist nach jetzigem 
Planungsstand von einem Verlust von ca. 600 m² Gehölzflächen im Bereich des 
Schulbaukörpers/Schulhofs und der Schwimmhallenerweiterung auszugehen. Im VgV-
Verfahren wird auf eine flächensparende Bauweise und möglichst versiegelungsfreie 
Grüngestaltung der Freianlagen hingewirkt. 
Besonderheiten der Planung: Die Mehrfachnutzung Schulspielfeld/Bolzplatz trägt zur 
Eingriffsminimierung in die insbesondere erhaltenswerten Gehölze bzw. zur geringeren 
Flächeninanspruchnahme im Bereich der Grünfläche bei; ebenso die „Programmierung“ des 
Vorplatzes zur Schule als Teilbereich der Gemeinbedarfsfläche im Sinne eines geteilten, 
jedoch nicht eingezäunten und für die Öffentlichkeit nutzbaren Schulhofs. 
- Zeitschiene/Ablauf der Bauleitplanung:
oweitgehende Klärung der konkreten städtebaulichen Planinhalte bis ca.08/2022
obis Ende 2022 Anpassung und Konkretisierung der Planinhalte und der Begründung 
des Entwurfs, Ableitung von Vorgaben für das VgV-Verfahren möglich
oab 1. Quartal 2023 Erarbeitung der Inhalte des Städtebaulichen Vertrags zur 
Umsetzung des B-Planes
o2.-3. Quartal 2023: Vorlagenerstellung, TöB- und Ämterbeteiligung, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss
o3. Quartal 2023: Behördeninformation und Durchführung der öffentlichen Auslegung
oVorbereitung Satzungsbeschluss (Ziel: 2. Quartal 2024), Voraussetzungen: vorher 
Unterzeichnung des städtebaulichen Vertrags und Vorliegen einer genehmigten 
Erschließungsplanung 
Anhand der aufgezeigten Zeitschiene lässt sich ableiten, dass die wesentlichen Parameter 
zur Entwicklung einer konkreten Aufgabenstellung für das notwendige VgV-Verfahren für 
den Schulneubau Kolmstraße vorliegen und damit die Zeitschiene für den Abschluss des 
VgV-Verfahrens gehalten werden kann. Abweichungen des Bebauungsplanes vom 
städtebaulichen Konzept können jedoch Auswirkungen für das dann laufende Planverfahren 
des Schulneubaus haben. Beide Verfahren werden daher in enger Abstimmung der 
beteiligten Ämter durchgeführt.
7 von 11 in Zusammenstellung
8/11
Abbildung 2: Masterplan Städtebauliche Setzung (14.12.2021) (Darstellung Erschließung Quartier gelb 
markiert)
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
2.1 Konzept
Am Standort der Kolmstraße ist eine 3-zügige Oberschule und eine 3-Feld-Sporthalle zu 
errichten.
Die 3-zügige Oberschule wird mit einer Regelbelegung für 504 Schulkinder ausgerichtet. 
Weiterhin wird eine technische Überbelegung von 20% abgebildet. Dies betrifft grundlegend 
folgende Bereiche: Speiseversorgung, Brandschutz und Lüftung. Auf dem Baufeld ist eine 
wettkampftaugliche 3-Feld-Sporthalle mit Sport- und Pausenfreiflächen zu erstellen. Die 
Sporthalle soll samt Umkleide- und Sanitärtrakt 1-geschossig dargestellt werden und über 
eine mobile Tribüne für bis zu 199 Personen verfügen. Als Grundlage für die Planung des 
Schul- und Sporthallenbaus wird das Musterraumprogramm für Oberschulen der Stadt 
Leipzig samt den baulichen Standards angewendet. Die Barrierefreiheit wird im gesamten 
Schulgebäude berücksichtigt. Der Bolzplatz und die Sportfreianlagen (100 m-Laufbahn, 
Weitsprunganlage, Kugelstoßanlage) werden sich im öffentlich zugänglichen Parkbereich 
befinden. Es soll sichergestellt werden, dass diese der Öffentlichkeit außerhalb der Nutzung 
durch die Schule zur Verfügung stehen. 
Im Südosten der Schule grenzt der „Zaubergarten“ (Columbus Junior e.V.) an den Schulhof 
an.
Bei den baulichen Tätigkeiten werden die beschlossenen Maßnahmen des 
Sofortmaßnahmenprogramms (Beschlussvorlage VI-A-07961-DS-10), insbesondere 
Maßnahmen 5, 6 und 7  zum Klimanotstand im Rahmen der technischen Möglichkeiten 
berücksichtigt
Notwendigkeit einer 3-Feld-Sporthalle:
Grundsätzlich hat die Stadt Leipzig insgesamt ein erhebliches Defizit an Sporthallenflächen. 
Mit dem aktuell gültigen Sportprogramm 2024 (VI-DS-02503-NF-06) für die Stadt Leipzig 
wurde für den Stadtbezirk Südost ein grundlegender Fehlbedarf von 6.363 m² 
Sporthallenflächen beschrieben. Hinzu kommt, dass mehr als die Hälfte der Sporträume und 
8 von 11 in Zusammenstellung
9/11
Sporthallen in Leipzig in Altbausubstanz sind und somit nicht den heutigen bundesdeutschen 
Normen für Sporthallen (Ein-Feld-Sporthalle = 405 m², Zwei-Feld-Sporthalle = 968 m², Drei-
Feld-Sporthalle = 1.215 m²) entsprechen.
Derzeit verfügen die Stadtteile Meusdorf, Probstheida, Reudnitz-Thonberg, Stötteritz und 
Holzhausen über keine einzige normgerechte und universell nutzbare Drei-Feld-Sporthalle, 
welche allerdings Grundvoraussetzung für die Spielsportarten Handball, Floorball, Hockey 
und Basketball sind. Lediglich im Stadtteil Liebertwolkwitz gibt es mit der Dreifeldsporthalle 
der Geschwister-Scholl-Oberschule eine zumindest teilweise wettkampftaugliche Sporthalle 
mit Zuschauerkapazitäten. Diese ist zum jetzigen Zeitpunkt durch die bereits aufgeführten 
Spielsportarten allerdings voll ausgelastet.
Aufgrund der oben dargestellten Begründung aus dem Sportprogramm 2024 für die Stadt 
Leipzig sowie der täglichen Vergabepraxis ergibt sich der vorhandene Bedarf einer 
wettkampftauglichen Dreifeld-Sporthalle mit Zuschauerkapazität. Dieser Bedarf wir neben 
den Spielsportverbänden auch von der Einwohnerschaft (Vereinen) aus den betroffenen 
Stadtteilen geäußert.
Für den Schul- und Vereinssport wird eine enorme Verbesserung im Bereich der 
Sporthallenversorgung erreicht. Im Stadtbezirk Südost sind zahlreiche Sportvereine 
ansässig, welche am Ligaspielbetrieb in den Sportarten Handball, Basketball, Volleyball, 
Floorball und Hockey teilnehmen und derzeit auf andere Sporthallen im gesamten 
Stadtgebiet Leipzig verteilt werden müssen.
2.2 Quartiersnutzung
Grundsätzlich wird bei der Planung von Schulgebäuden berücksichtigt, dass neben der 
schulischen Nutzung die Ressourcen der Schulgebäude und -anlagen prinzipiell auch für 
andere Bedürfnisse und Aktivitäten neben dem Unterricht nachgenutzt werden können. 
Demzufolge wird bei der baulichen Planung des Schulgebäudes auch eine multifunktionale 
Nutzbarkeit durch unterschiedliche Zielgruppen angestrebt. Dazu gehören beispielsweise 
auch multifunktional nutzbare Lernräume für Ganztagsangebote, die vormittags und abends 
auch für Bildungs- und Kursangebote für Erwachsene genutzt werden können (z. B. 
Musikschulunterricht, Angebote der VHS). Auch umfasst dies Räume für öffentliche, 
kulturelle Veranstaltungen und Begegnung, wie Mensa/Cafeteria und Aula. Das 
Schulgebäude wird in sinnvolle Einheiten aufgeteilt, so dass öffentlich nutzbare Räume 
(Sporthallen, Mehrzweckräume, Bibliotheken, GTA-Räume usw.) auch in der schulfreien Zeit 
genutzt werden können.
Der eingetragene Verein Columbus Junior e.V. „Zaubergarten“ grenzt unmittelbar im Süden 
an den Schulhof und die Sportfreiflächen des Schulgrundstückes an. Die Flächen des 
Vereins befinden sich auf städtischen Grund. Zwischen der Stadt Leipzig und dem Verein 
besteht ein Mietverhältnis für die Flächen. Vertreter/innen des „Zaubergarten“ werden bei der 
Planung mit einbezogen, um zu prüfen, welche Synergien sich hier ergeben können und wie 
gegebenenfalls eine teilweise Mitnutzung vom Schulkomplex aussehen könnte.
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
Die Umsetzung der Maßnahmen soll gemäß nachfolgendem Zeitplan erfolgen:
Planungsbeschluss 09/2022
Abschluss VgV-Verfahren 08/2023
Planung LP 1-3 08/2024
Baubeschluss 11/2024
Baugenehmigung 01/2025
Baubeginn 08/2025
Baufertigstellung 07/2028
Nutzungsaufnahme 08/2028
9 von 11 in Zusammenstellung
10/11
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
4.1 Investitionsaufwand
Die Planungs- und Steuerungskosten für den Neubau des Schulgebäudes und der 
Sporthalle bis einschließlich zur LPH 4 sowie für die planungsbegleitenden Gutachten 
betragen 2.000.000 € und werden in den Jahren 2023 und 2024 benötigt.
Die prognostizierten Gesamtkosten zum Vorhaben betragen ca. 37.500.000 €:
KG Schulgebäude 3-Feld-SH m. Trib Gesamt
200 385.000,00 € 190.000,00 € 575.000,00 €
300/400 20.725.200,00 € 6.826.800,00 € 27.552.000,00 €
500 1.044.800,00 € 826.200,00 € 1.871.000,00 €
600* 1.180.000,00 €** 265.000,00 €** 1.445.000,00 €**
700 4.525.800,00 € 1.531.200,00 € 6.057.000,00 €
Summe Baukosten 27.860.800,00 € 9.639.200,00 € 37.500.000,00 €
Kostenrahmen nach DIN 276 in EUR Brutto (Stand 06/2022)
* Die Kosten der Kostengruppe umfassen sowohl Kosten im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die konkrete 
Aufschlüsselung und Zuordnung der Kostenanteile zum Finanz- und Ergebnishaushalt kann erst mit dem 
Baubeschluss und auf Grundlage der Raumplanung erfolgen
** Die Kosten für Kunst am Bau werden für die Gesamtkosten auf 125.000 € festgeschrieben und entsprechen 
1,5 % der Summe der Kosten, maximal 125.000 Euro, in den Kostengruppen 300 und 400 (s. Vorlage VII-DS-
00232, Punkt 3.1 der Richtlinie). Die ermittelte Summe enthält sowohl Herstellungs- als auch Honorarkosten.
Die Ermittlung des Kostenrahmens bezieht sich auf die Hochrechnung der zu bemessenen 
Flächenannahmen gemäß Raumprogramm und Kostenkennwerten des BKI Baukosten 
Gebäude für Neubauten von Schulen und Sporthallen.
4.2 Finanzierungsplan
Die Planungskosten für die LP1-4 werden im PSP-Element „Neubau OS Kolmstr.“ 
(7.0001957.700) wie folgt benötigt:
Grundsätzlich ist die Errichtung der Grundschule und der Sporthalle förderfähig. 
Gegenwärtig stehen jedoch keine Fördermittel in den bestehenden Förderprogrammen zur 
Verfügung. Es wird im weiteren Verfahren geprüft, ob die Förderung ggf. über ein neues 
Förderprogramm erfolgen kann. Die Stadt Leipzig wird sich dabei aktiv für die Auflage neuer 
Förderprogramme beim Freistaat Sachsen einsetzen. Sofern geeignete 
Fördermittelprogramme vorliegen, ist vorgesehen, einen Fördermittelantrag für diese 
Maßnahme zu stellen.
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung
Eine genauere Einplanung von Bauabläufen und benötigten Mitteln kann erst mit Vorliegen 
der LP3 und damit im Baubeschluss konkretisiert werden. Die derzeit angenommene Bau- 
und Finanzierungsplanung erstreckt sich über die Jahresscheiben 2023 bis 2027 und stellt 
sich wie folgt dar:
PSP-Element „Neubau OS Kolmstr.“ (7.0001957.700):
20232024Gesamt1.430.000570.0002.000.000VE 2023 570.000570.000Kostenberechnung PlanungAuszahlungen
10 von 11 in Zusammenstellung
11/11
Im Rahmen der Baubeschlussfassung werden die benötigten Mittel und 
Verpflichtungsermächtigungen entsprechend des Bedarfes angepasst. Eine Konkretisierung 
der Kosten für die konsumtive Ausstattung erfolgt mit dem Baubeschluss.
4.4 Folgekosten
Die Folgekosten werden im Rahmen des Baubeschlusses auf Grundlage der 
Entwurfsplanung kalkuliert.
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
Etwaige Auswirkungen auf den Stellenplan werden im Baubeschluss ausgewiesen.
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt X  geplant  nicht nötig
Aufgrund der Dauer bis zur Inbetriebnahme der Schule voraussichtlich zum 
Schuljahresbeginn 2028/29, kann seitens des Landesamtes für Schule und Bildung derzeit 
noch keine Schulleitung gefunden werden. Sobald die späteren Nutzer/innen feststehen, 
werden diese im Rahmen des Planungsprozesses des Schulneubaus umfassend beteiligt.   
 
7. Besonderheiten  
Im weiteren Verfahren wird geprüft, ob sich diese Maßnahmen zur Ausschreibung als 
Generalunternehmerleistung eignet und entsprechende Rahmenbedingungen (z.B. in Bezug 
auf Marktsituation) gegeben sind. 
Für die Planungsphase LP 1 bis 4 hat ein GU-Modell keine wesentlichen Auswirkungen, 
entsprechende Festlegungen würden dann mit dem zu erstellenden Baubeschluss getroffen 
werden müssen.  
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
Erfolgt keine Beschlussfassung zum Vorhaben, können die im Schulnetzplan aufgezeigten 
Bedarfe im Stadtteil Stötteritz nicht gedeckt werden.
Anlage/n
Keine
Ausblick Baukosten gemäß Kostenrahmen DIN 276Bezeichnung bis 202220232024202520262027GesamtGesamt  Planung und Bau 01.430.0003.003.0004.960.10019.840.2008.266.70037.500.000Bezeichnung 202220232024202520262027Gesamtveranschlagte Auszahlungen 589.6002.010.40023.400.00026.000.000Veränderung Auszahlungen 1.430.0003.003.0004.370.50017.829.800-15.133.30011.500.000davon konsumtive Ausstattung 0Summe AZ neu 01.430.0003.003.0004.960.10019.840.2008.266.70037.500.000veranschlagte Einzahlungen 0Veränderung Einzahlungen 0Summe EZ neu 0000000veranschlagte Eigenmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT].6002.010.40023.400.00026.000.000Veränderung Eigenmittel 01.430.0003.003.0004.370.50017.829.800-15.133.30011.500.000Summe Eigenmittel neu 01.430.0003.003.0004.960.10019.840.2008.266.70037.500.000
11 von 11 in Zusammenstellung