Bau- und Finanzierungsbeschluss:  Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig (66. GS), Modernisierung i.V.m. Bestätigung von überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-04698
Datum: 2017-09-26
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/3
Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-04698
Status: öffentlich
Eingereicht von 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff:
Bau- und Finanzierungsbeschluss:  Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig (66. 
GS), Modernisierung i.V.m. Bestätigung von überplanmäßigen Auszahlungen nach § 
79 (1) SächsGemO
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
voraussichtlicher
Sitzungstermin Zuständigkeit
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Vorberatung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Finanzen Vorberatung
SBB Nordost Information zur Kenntnis
Ratsversammlung 15.11.2017 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag:
1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 8 (3) Punkt 
18 in der zur Zeit gültigen Fassung).
 
2. Die Gesamtkosten  betragen ca. 7.156.370 € und unterteilen sich in "66.Schule, 
energet.Sanierung Komarowstr.“ (PSP 7.0001088) mit Teilkosten i.H.v. 2.700.000 € 
und "66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665) mit Teilkosten 
i.H.v. 4.456.370€. Der städtische Anteil beträgt insgesamt 2.182.620 €.
 
3. Die Finanzierung der Maßnahme einschließlich der Bestätigung der überplanmäßigen 
Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO und der außerplanmäßigen 
Verpflichtungsermächtigung nach §81(5) SächsGemO wird entsprechend Punkt 6. 
„Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan“ im Begründungstext bestätigt.
4. Die Nutzungskosten gemäß Tabelle 1 für das Haushaltsjahr 2019 i.H.v. ca. 6.049 € 
und ab dem Haushaltsjahr 2020 ff. ca. 240.126 € werden zur Kenntnis genommen.
Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/20 zu 
entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden.
5. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, im Rahmen des Gesamtauszahlungsbudgets 
vertragliche Verpflichtungen zunächst ohne vorliegende Fördermittelbescheide 
einzugehen. Der vorzeitige Maßnahmebeginn sowie die Höhe des 
Gesamtfördermittelbudgets für die Stadt Leipzig ist durch die VwV Investkraft 
prinzipiell bestätigt.
2/3
Übereinstimmung mit strategischen Zielen:
Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze
 (siehe Anlage Prüfkatalog)
Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
Folgekosten in 2019
Folgekosten in 2020
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen 2019 2019 220.406 1.100.21.1.1.01.27
SK 42531000
Finanzhaushalt Einzahlungen
2017
2017
2018
2017
2017
2018
1.923.750
2.565.000
485.000
7.0001088.705
7.0001665.705
7.0001665.705
Auszahlungen
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2019
2019
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2019
2019
150.000
0
 2.323.750               
226.250
        
0
150.000
3.315.964
635.000
135.000
6.000 
7.0001088.700
7.0001088.700
7.0001088.700
7.0001088.700
7.0001665.700
7.0001665.700
7.0001665.700
7.0001665.700
7.0001665.700
7.0000210.710
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein X wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
2019
ab 2020 
jährlich
2019 KG 200: 6.049
KG 200   36.296 
KG 300:153.732 
KG 400:  86.394
 
1.100.21.1.1.01.27
1.100.21.1.1.01.27
1.100.21.1.1.01.27
1.100.21.1.1.01.27
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Auswirkungen auf den Stellenplan nein X wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung:    
                   siehe Pkt. 9.2 der Haushaltsvorlage Vorgesehener Stellenabbau: 
3/3
Beteiligung Personalrat nein ja,
Sachverhalt: 
Das Bestandsgebäude Komarowstr. 2 wurde in Plattenbauweise als Typenprojekt Ratio 74-720, Typ 
A, 1974 erbaut. Der Baukörper besteht aus 5 Geschossen (Keller-, Erd- und 3 Obergeschosse) und 
wird über 3 Treppenhäuser erschlossen. Das Gebäude wurde bis Mitte 2016 durch das BSZ 12 
genutzt, seit dem steht es leer.
Die erforderlichen Instandsetzung und Instandhaltung wurde über Jahre auf ein Minimum begrenzt. 
Viele Bauteile sind stark abgenutzt und zum Teil defekt. Der energetische Standard ist schlecht.
Das Schulgebäude wird komplett saniert und so für eine 3,5-zügige Grundschule für eine 
Maximalbelegung von 392 Schülern hergerichtet. Die Sanierung des Bestandsgebäudes sowie die 
Gestaltung der Freianlagen sind Bestandteil dieses Baubeschusses.
Es ist geplant, die Gesamtsanierung des Schulgebäudes bis 12/2019 abzuschließen. Die Kosten der 
Maßnahme betragen 7,15 Mio. €.
Die auf dem Schulgrundstück befindliche Turnhalle ist nicht Bestandteil dieser Sanierungsmaßnahme.
Das Vorhaben wird gefördert durchgeführt
• VwV Investkraft, Förderteil B, Budget Bund → Energetische Modernisierung
• VwV Investkraft, Förderteil C, Budget Sachsen→ Innere Modernisierung.
Anlagen: 
Textteil
Anlage 1 Freianlagenplan
Anlage 2 Grundriss EG
Anlage 3 Gebäudeschnitt
Anlage 4 Ansicht
Anlage 5 Erläuterungen zum Baubeschluss - Energiekonzept
Anlage 6 Grafik Vergleich Passivhaus / EnEV
Tabelle 1 - Nutzungskosten
HAUSHALTSVORLAGE
Bau- und Finanzierungsbeschluss
Bauvorhaben: Grundschule Komarowstr. 2,
04357 Leipzig
- Modernisierung
Bauherrenamt: Stadt Leipzig
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig
Baufachamt: Stadt Leipzig
Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126, 04317 Leipzig
Stand: 11.09.2017
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
Inhaltsverzeichnis
Kurzerläuterung 4
1 Grundlagen 4
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 4
1.2 Beschlüsse 4
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 4
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 4
2.2 Ableitung des Bedarfes 5
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 5
2.4 Alternativlösungen 5
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 5
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 5
3.1 Städtebauliche Einordnung 5
3.2 Erläuterung der Planung 5
3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 7
3.4 Eigentumsverhältnisse 7
3.5 Energiekonzept 7
3.6 Barrierefreies Bauen 9
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 9
4 Finanzieller Aufwand 10
5 Finanzierungsplan 11
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 11
6.1 Förderteil B - Energetische Sanierung 11
6.1.2 Geplante Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (€ brutto) aufgrund
 Besonderheiten des Förderprogramms VwV Investkraft - Budget BUND (Beschlussbasis) 11
6.2 Förderteil C: Innere Sanierung 12
6.2.1 Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung (€ brutto) 12
6.2.2 Geplante Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (€ brutto) aufgrund
 Besonderheiten des Förderprogramms VwV Investkraft -Budget Sachsen (Beschlussbasis) 13
6.3 Gesamt aus 6.1.2 und 6.2.2 13
6.4 Prognose des voraussichtlichen kassenwirksamen Mittelabflusses (€ brutto) 14
7 Fristenplan 14
8 VgV-Betrachtung/Planungsbeteiligte 14
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 15
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 15
9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 16
9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 16
Stadt Leipzig Seite 2 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
Anlagen
Anlage 1 Freianlagenplan
Anlage 2 Grundriss EG
Anlage 3 Gebäudeschnitt
Anlage 4 Ansicht
Anlage 5 Erläuterungen zum Baubeschluss - Energiekonzept
Anlage 6 Grafik Vergleich Passivhaus / EnEV
Stadt Leipzig Seite 3 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
Kurzerläuterung
Das Bestandsgebäude Komarowstr. 2 wurde in Plattenbauweise als Typenprojekt Ratio 74-720, Typ A, 
1974 erbaut. Der Baukörper besteht aus 5 Geschossen (Keller-, Erd- und 3 Obergeschosse) und wird 
über 3 Treppenhäuser erschlossen. Das Gebäude wurde bis Mitte 2016 durch das BSZ 12 genutzt, seit 
dem steht es leer.
Die erforderlichen Instandsetzung und Instandhaltung wurde über Jahre auf ein Minimum begrenzt. 
Viele Bauteile sind stark abgenutzt und zum Teil defekt. Der energetische Standard ist schlecht.
Das Schulgebäude wird komplett saniert und so für eine 3,5-zügige Grundschule für eine Maximalbele-
gung von 392 Schülern hergerichtet. Die Sanierung des Bestandsgebäudes sowie die Gestaltung der 
Freianlagen sind Bestandteil dieses Baubeschusses.
Es ist geplant, die Gesamtsanierung des Schulgebäudes bis 12/2019 abzuschließen. Die Kosten der 
Maßnahme betragen 7,15 Mio. €.
Die auf dem Schulgrundstück befindliche Turnhalle ist nicht Bestandteil dieser Sanierungsmaßnahme.
Das Vorhaben wird gefördert durchgeführt
– VwV Investkraft, Förderteil B, Budget Bund → Energetische Modernisierung
– VwV Investkraft, Förderteil C, Budget Sachsen→ Innere Modernisierung.
1 Grundlagen
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption
Mit Beschluss BS/ RBV-300/10 vom 24.03.10 wurde die Neustrukturierung des Schulnetzes im Stadtge-
biet Leipzig-Nordost als Teil der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Leipzig beschlos-
sen. Das Gebäude Komarowstr. 2 wurde bisher für das BSZ 12 genutzt, soll durch die 66. Schule nachge-
nutzt werden (jetziger Standort Rosenowstr. 56). 
1.2 Beschlüsse
Planungsbeschluss Nr. VI-DS-02371 vom 15.03.2016
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes
Das Bestandsgebäude der Komarowstr. 2 wurde 1974 gemäß Typenprojekt Ratio 74-720, Typ A errichtet.
Der Baukörper besteht aus 5 Geschossen (Kellergeschoss, Erdgeschoss und 3 Obergeschossen).
Er besitzt einen zentralen Eingangsbereich und wird über 3 Treppenhäuser erschlossen. Das Schulge-
bäude ist in die Gebäudeklasse 5 nach SächsBO eingestuft und gilt als Sonderbau.
Die erforderliche Instandsetzung und Instandhaltung des Gebäudes wurde über Jahre auf ein Minimum 
begrenzt. Viele Bauteile sind stark abgenutzt. Der energetische Standard ist schlecht. Das Gebäude ent-
spricht in seiner Gesamtheit nicht den Anforderungen an einen zeitgemäßen Schulhausbau.
-  Die Barrierefreiheit ist nicht gegeben.
-  Küche und Mensa sind unzureichend.
-  Die Fenster sind stark verwittert, zum Teil defekt und undicht. Die Außentüren sind ebenfalls defekt.
-  Unzureichender Sonnenschutz bzw. erforderlicher Sonnenschutz nicht vorhanden. 
-  Baulicher und anlagentechnischer Brandschutz fehlen bzw. sind unzureichend (z. B. Brandwände, 
   Sicherheitsbeleuchtung und Hausalarmierung)
-  Vorhandene sicherheitstechnische Mängel (z. B. Geländerhöhe unter 1,1 m, Fensterbrüstungen   
   weniger als 20 cm tief)
-  Die Innentüren und Bodenbeläge sind stark verschlissen.
Stadt Leipzig Seite 4 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
-  Schallschutz und Raumakustik sind unzulänglich.
-  Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen sind veraltet und längst abgeschrieben.
-  Der Pausenhof bzw. die Freifläche muss neu gestaltet und hergerichtet werden.
2.2 Ableitung des Bedarfes
Das Bestandsgebäude wird dringend als Schulgebäude für eine Grundschule benötigt. Damit es jedoch 
genutzt werden kann, muss es entsprechend instandgesetzt und modernisiert werden.
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme
Steigende Schülerzahlen belegen weiter und langfristig den Bedarf an allgemeinbildenden Schulen. 
Unter weiterer Zugrundelegung der aktuellen Bedarfsprognosen ist von einem stabilen Standort auszuge-
hen. 
2.4 Alternativlösungen
Nach Entscheidung für den Erhalt des Schulgebäudes gibt es keine Alternativen.
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung
Die Schulräume in diesem Gebäude werden auf Grund der ständig steigenden Schülerzahlen dringend 
benötigt. Die Stadt Leipzig kann dann die ihr übertragenen Pflichtaufgaben, der Bereitstellung ausreichen-
der Schulkapazitäten, nicht nachkommen.
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme
3.1 Städtebauliche Einordnung
Der Standort der der Schule befindet sich im Leipziger Stadtteil Mockau. Dieser ist städtebaulich sowohl 
durch eine Bebauung von mehrgeschossigen Wohngebäuden in Plattenbauweise als auch mit 
Einfamilienhäusern geprägt. 
Das Schulgebäude wurde ca.1974 zusammen mit einer auf dem Grundstück befindlichen Turnhalle im 
Zuge der Wohngebietsentwicklung erbaut und wurde als Polytechnische Oberschule errichtet.
3.2 Erläuterung der Planung
Das Schulgebäude wird komplett saniert und so für eine 3,5-zügige Grundschule für eine Maximalbele-
gung von 392 Schülern hergerichtet. Der etwa 42 Jahre alte Plattenbau wird entsprechend den heutigen 
Anforderungen brandschutztechnisch, baulich und bauphysikalisch ertüchtigt und verschlissene Bauteile 
ersetzt. Die Freianlage wird neu gestaltet und wie das Schulgebäude barrierefrei ausgebildet.
–
KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276)
Dazu zählen:
– Stromversorgung - Umverlegung der Zuleitung zur Gebäudehauptverteilung
– Telekommunikation - Umverlegung der Zuleitung zum Verteiler, Netzanschluss der Telekom
– Anpassung der auf dem Grundstück befindlichen Fernwärmetrasse im Bereich des Küchenan-
baus.
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276)
Die Sanierung umfasst im Wesentlichen:
-   die äußere Sanierung (Dach, Fassade, Kunststofffenster, Sonnenschutz für die Fenster der Südseite,    
    Außentüren, sowie Bauwerksabdichtung),Wärmedämmung nach EnEV 2014 (mit Anforderungen 2016)
-   Umbauten im Gebäude zur Realisierung des vorgegebenen Raumprogramms, Neuaufteilung der
    Sanitärräume, Sanierung der 3 Eingänge auf der Südseite, Umgestaltung und Schaffung eines neuen  
Stadt Leipzig Seite 5 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
    Foyerbereiches im EG, Umgestaltung Speiseversorgungsbereiches im UG
-   Brandschutzmaßnahmen (z. B. Brand- und Rauchschutztüren, Verkofferungen usw.)
-   sicherheitstechnische  Maßnahmen (z. B. Geländererhöhung)
-   die Herstellung der Barrierefreiheit des Gebäudes (Aufzugsanbau, Behinderten-WC)
-   die Erneuerung der Innentüren (z. B. Schallschutztüren für Klassenräume, Verwaltungsbereich)  
-   die Verbesserung der Raumakustik durch entsprechende Unterhangdecken
-   Fußboden- und Malerarbeiten, Trockenbauarbeiten
Zur Umsetzung des geforderten Raumprogrammes wird der nördliche Anbau des Gebäudes im Bereich 
der Achsen 23-27 (Bereich Küchenanlieferung) über alle Etagen in der Tiefe von ca. 3 m erweitert.
Das Wandbild (Indstrieemaille auf Stahlblech, K.-H. Schmidt 1976) auf dem Risalit über dem Eingang wird 
erhalten und in der zukünftigen Gestaltung berücksichtigt
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)
Es erfolgt eine komplette Neuinstallation aller erforderlichen haustechnischen Anlagen in den Bereichen 
Abwasser-, Wasser-und Wärmeversorgungsanlagen, Starkstrom- sowie fernmelde- und informationstech-
nische Anlagen, Gebäudeautomation und Aufzugsanlagen.
Folgende Maßnahmen sind u.a. vorgesehen:
-   Anbau eines behindertengerechten Aufzuges
-   Brandmeldeanlage als hausinterne Anlage mit automatischen und nicht automatischen Meldern
-   Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)
-   Telekommunikationsanlage, mit Anschlüssen für die Aufzugsanlage (Notruf)
-   neue sanitäre Einrichtungsgegenstände entsprechend Neuordnung Raumprogramm
-   Fettabscheider für Küchenwasser, Küchenausstattung 
-   neue Grundleitungen Abwasser
-   sanitäre und funktionale Ausstattung der Unterrichts- und Fachunterrichtsräume und Küche 
-   Einbruchmeldeanlage
-   Sprachalarmierungsanlage (Pausenklingeln, Sprachdurchsagen, Alarmdurchsagen etc.)
-   Blitzschutzanlage
-   Zeitschaltanlage Datennetz, Sicherheitsbeleuchtung
KG 500 Außenanlagen (DIN 276)
Anzahl PKW-Stellplätze: 2 (davon 1 Beh.-Stellplatz)
Anzahl Fahrrad Stellplätze: 62
Im Freianlagenprogramm sind Bereiche mit folgenden Funktionen untergebracht:
-   Pausenhof- und Hortfreifläche (10m²/Schüler), in seiner Funktion als Ort für Aufenthalt, Toben, Spiel 
und Rückzug
-   Bolzplatz
-   Wege- und Zufahrten für Küchenanlieferung, Müllfahrzeuge
-   Flächen des ruhenden Verkehrs für PKW- und Fahrräder
-   Flächen für Ver- und Entsorgung (Müllplatz)
Die Gesamtsanierung mit der Neugestaltung der Außenanlagen erfolgt entsprechend den Anforderungen 
an einen modernen Schulstandort unter funktionalen und gestalterischen Gesichtspunkten. 
Es werden Pausenhof- und Bewegungsflächen mit altersgerechter Ausstattung vorgesehen. Die Anord-
nung des „Grünen Klassenzimmer“ im Bereich der Sporthalle dient gleichzeitig als Rückzugsraum. Die 
Außenanlagen sind barrierefrei ausgestattet.
Auf dem Schulgrundstück werden keine Sportaußenflächen geschaffen. Laut VSP Nr. 01568 sollen diese 
separat auf einem in der Nähe befindlichen Grundstück realisiert werden.
Stadt Leipzig Seite 6 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276)
Hierzu zählt die Neuanschaffung der beweglichen Ausstattung (Möbel wie Stühle, Tische Schränke etc.) 
der Unterrichts- und Vorbereitungsräume, des Verwaltungs- und Gemeinschaftsbereiches in der Schule.
3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme
Das modernisierte Schulgebäude wird den baulichen und funktionalen Rahmen für eine moderne und 
zeitgemäße Schule bieten. Die Schule ist außerdem barrierefrei. Die Lehrerschaft/ Erzieher und die Schü-
ler erhalten optimale Bedingungen. 
3.4 Eigentumsverhältnisse
Gemarkung Mockau
Flurstücksnummer 1300
Flurstücksgröße in m² 7427
Eigentum Stadt Leipzig 
3.5 Energiekonzept
Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert.
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant:
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant:
Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten:
Schulgebäude 
Neubau
Erweiterungsneubau
Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz
Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz
Modernisierung der äußeren Hülle
Modernisierung einzelner Bauteile
Energetischer Standard/Energiekonzept:
Passivhaus 
EnEV 2014 (mit Anforderungen 2016) mit Passivhauskomponenten
EnEV 2014 (mit Anforderungen 2016)
Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 
(mit Anforderungen 2016)
Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP):
Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht.
<          >  
Der Passivhausstandard wurde untersucht.
Stadt Leipzig Seite 7 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
Die nachträgliche Aufrüstung auf Passivhausstandard an gleichwertigen bestehenden Plattenschulen er-
reichen nicht die gewünschten  Einsparungen. Die Mehraufwendungen zur Erreichung des Passivhaus-
standards gegenüber den Anforderungen der EnEV 2014/16 stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis.
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung des bereits realisierten Vorhabens Ostwaldgymnasium lässt sich auf-
grund der typengleichen Bauweise auf das Bestandsgebäude der Komarowstr. 2 übertragen.   
Unter Beachtung der tatsächlichen Verbrauchswerte des Ostwaldgymnasiums von 
23 kWh/(m²a) (Heizwärmeverbrauch) lässt sich für diesen Typenbau keine Wirtschaftlichkeit mehr dar-
stellen (siehe Grafik Anlage 6)
Nachweis nach EnEV 2014:
Berechneter Energiebedarf für das Gebäude: 
Anforderungswert: Soll-Wert Ist-Wert Planung
Primärenergiebedarf kWh/(m²a) 153,14 182,05 65,28
CO² –Emission kg/(m²a)
Mittlerer U-Wert opaker Bauteile W/m²K 0,49 0,490 0,232
Mittlerer U-Wert transparenter 
Bauteile
W/m²K 2,66 2,66 1,300
Energieträger:
Folgende Energieträger wurden untersucht:
Anwendung ge-
wählt
Bemerkung/Begründung
Fernwärme geeignet Primärenergiefaktor = 0,31
Erdwärme <          >  
Gas <          >  
Holz-Pellets <          >  
Fazit: Der vorhandene Fernwärmeanschluss wird weiter genutzt.
Weitere erneuerbare Energien:
Photovoltaik
Einschätzung gem. So-
lardachkataster
     
Aussage gem. Planung Im Ergebnis der Untersuchung zum Einsatz einer Photovoltaikanlage konnte 
die Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen werden (wenig Selbstnutzung des er-
zeugten Stroms).
Eigenbetrieb nein
Angebot an Dritte      
<          >  
Aussage gem. Planung <          >  
Die Anforderungen des EEWärmeG  werden für das Vorhaben durch den Einsatz von Fernwärme und die 
Unterschreitung des Primärenergiebedarfes für das Schulgebäude erfüllt .
Stadt Leipzig Seite 8 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Neubau mod. Altbau
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)
Wärmeerzeugung und -verteilung:
Es besteht ein Fernwärmeanschluss, der weiter genutzt wird. Die Heizzentrale, Heizleitungen und Heiz-
körper werden erneuert. Die Dämmung der Heizkreise und Kompaktverteiler erfolgt gemäß gültiger EnEV. 
Die Heizflächen erhalten Thermostatköpfe.
Warmwassererzeugung:
Die Objektanschlüsse erhalten im Regelfall Kaltwasser. Die Warmwasserbereitung für die Küche und ein-
zelne Wasch- und Ausgussbecken erfolgt dezentral mit elektrischen Durchlauferhitzern / Warmwasserbe-
reiter. 
Die Nutzung von Solarthermie erfolgt nicht, da sie für Schulen ungeeignet ist (keine zentrale Warmwas-
serbereitung, lange Ferienzeiten, Nichtnutzung an Wochenenden).
Lufttechnische Anlagen:
Be- und Entlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind vorgesehen für :
-   die WC- und deren Vorräume
-   die Ausgabeküche
Wasser/Abwasser:
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:
-   Dämmung der Kalt- und Warmwasserleitungen entsprechend aktueller Vorschrift
-   Auslaufarmaturen mit Wasserbegrenzer bzw. Selbstschlussarmaturen 
-   WCs mit Zweimengenspülung, Urinale mit berührungsloser Spülauslösung
Stark- und Schwachstrom:
Erneuerung der gesamten Starkstromanlage einschließlich der Verteilungen und Endgeräte.                 
Folgende Anlagen werden unter anderem errichtet:
-   Allgemeinbeleuchtungsanlage, u. a. Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten
-   Beleuchtungsanlagen, tages- und abwesenheitsabhängige Lichtsteuerung
-   separate Sicherheitsbeleuchtung in LED-Technik und Zentralbatterieanlage 
-   außenliegender elektrischer Sonnenschutz
3.6 Barrierefreies Bauen
Das Gebäude und die Freianlagen werden barrierefrei gestaltet.
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Im Rahmen der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung fand eine Abstimmung mit dem zukünftigen Nutzer 
des Gebäudes statt.
Stadt Leipzig Seite 9 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
4 Finanzieller Aufwand
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt.
Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 27.06.2017
Kostengruppe VwV Investkraft
Förderteil B, Bud-
get Bund
VwV Investkraft
Förderteil C, Bud-
get Sachsen
Gesamtbetrag
100 Grundstück 0 0 0
200 Herrichten und Erschließung 5.849 61.950 67.799
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.729.137 1.674.479 3.403.616
400 Bauwerk - Technische Anlagen 422.674 1.001.457 1.424.131
500 Außenanlagen 0 589.532 589.532
600 Ausstattung und Kunstwerke  (*) 0 286.500 286.500
700 Baunebenkosten 535.947 842.436 1.378.383
Zur Rundung  (**) 6393 16 6.409
Summe 2.700.000 4.456.370 7.156.370
Leistungserstattung des Amtes für Gebäude-
management fiktiv
135.113 212.379 347.492
(*)  Die Gesamtkosten (KG 600) beinhalten einen konsumtiven Anteil in Höhe von 220.406 €.
(**) Die Rundung erfolgt gemäß verwaltungsinterner Fortschreibung der Maßnahmeliste VwV Investkraft, 
Budget BUND und Sachsen. Entsprechend Beschluss der Ratsversammlung vom 17.11.2016 zu VI-DS-
03336 "Investitionspläne gemäß VwV Investkraft i.V.m. dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsge-
setz" erfolgt die Information über die Fortschreibung der Gesamt-Maßnahmelisten mit den Finanzberich-
ten zum 30.06. bzw. 30.09.
Baupreiserhöhung und Risikobewertung
Die durchschnittliche Baupreissteigerung betrug in den letzten Jahren durchschnittlich ca. 2,5 % . Durch 
die gute konjunkturelle Lage der Bauwirtschaft i.V.m. den aktuellen bundesweiten Förderprogrammen ist 
eine Erhöhung der jährlichen Baupreissteigerung auf 3 % zu erwarten. Bei mehrjährigen Maßnahmen mit 
großem Investitionsvolumen kann dies erhebliche Auswirkungen auf die dem Baubeschluss zugrunde lie-
gende Kostenberechnung haben. Eine verbindliche Prognose der Baupreissteigerung ist jedoch nicht 
möglich, da hier auch insbesondere sehr starke saisonale Schwankungen auftreten können.
Ferner ist ein  weiteres baufachliches Kostenrisiko aktuell aufzuzeigen. Das Bestandsgebäude wurde auf 
verbaute Schadstoffe untersucht, im Rahmen der Voruntersuchungen konnte der Baukörper jedoch nicht 
vollständig analysiert werden, da hierzu bauteilzerstörende Untersuchungen erforderlich wären. Die Ent-
sorgungsproblematik von z.B. HBCD-belasteter  Polystyroldämmung hat sich zwar derzeit wieder ent-
spannt, weitere Änderungen/Sensibilisierungen hierzu bzw. zu anderen Schadstoffen sind nicht auszu-
schließen. Kostensteigerungen für Bergungs- und Entsorgungskosten sind in die Risikobetrachtung einzu-
beziehen. 
Das baufachliche Risiko wird auf ca. 3 % (ca. 200 TEUR) eingeschätzt.
Im Rahmen von Baubeschlüssen können aus der allgemeinen Baupreissteigerung entstehenden Kosten-
erhöhungen nicht berücksichtigt werden bzw. würden Haushaltsmittel bei Nichtinanspruchnahme unnötig 
gebunden werden und für die Vorbereitung/Umsetzung anderer wichtiger Projekte in der Finanzplanung 
nicht zur Verfügung stehen.
Andererseits können aber Kostenerhöhungen im Bauprozess zu erheblichen Verzögerungen führen: So-
fern eine Anpassung des Baubeschlusses zur Bestätigung überplanmäßiger Auszahlungen notwendig ist, 
können bis zur Beschlussfassung ggf. keine Ausschreibungen vorgenommen werden und/oder Aufträge 
ausgelöst werden. Dies kann zu Verzögerungen von bis zu 3 Monaten führen.
Stadt Leipzig Seite 10 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
5 Finanzierungsplan
Förderfähigkeit der Maßnahme:
<          >  
Angaben in Euro brutto
Förderprogramm VwV Investkraft
Förderteil B, Budget Bund
VwV Investkraft
Förderteil C, Budget Sachsen
Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % 75 75
Gesamtkosten in € 2.700.000 4.456.370
Förderfähige Kosten in € 2.565.000 4.066.667
Anteil Fördermittel in € 1.923.750 3.050.000
Antrag vom 02/17 02/17
Bescheid vom
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto)
Finanzierung
1. Energetische Modernisierung
Die Auszahlungen für die energetische Modernisierung werden im Finanzhaushalt im PSP-Ele-
ment "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr." (7.0001088.700) in den Haushaltsjahren wie 
folgt geplant:
2015:    150.000 €
2016:               0 €
2017: 2.323.750 €
2018:    226.250 €
2019:  0 €
Die Einzahlungen für die energetische Modernisierung (VwV Investkraft BUND) sind im Finanz-
haushalt im PSP-Element "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr." (7.0001088.705) vollstän-
dig im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen:
2017: 1.923.750 € (inkl. einer Mehreinzahlung i.H.v. 213.750 €)
2.  Innere Modernisierung:
Die Auszahlungen für die innere Modernisierung  werden im Finanzhaushalt im PSP-Element "66. 
Schule, innere Sanierung Komarowstr." (7.0001665.700) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant:
2015:             0 €
2016:  150.000 € (im PSP-Element 7.0001088 enthalten)
2017:            3.315.964 €
2018:  635.000 €
2019:  135.000 €
Die Ausstattungsaufwendungen (i.H.v 220.406 €) werden im Haushaltsjahr 2019 in im Sachkonto 
42531000, PSP-Element 1.100.21.1.1.01.27 eingeordnet. Die Mittel sind im Rahmen der Haus-
haltsplanung 2019/20 entsprechend durch das Fachamt anzumelden.
Die Einzahlungen für die innere Modernisierung (VwV Investkraft SACHSEN) sind im Finanzhaus-
halt im PSP-Element "66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665.705) wie folgt 
vorgesehen:
2017:           2.565.000 €
2018:              485.000 € (geplante Mehreinzahlung nach Änderung Förderantrag).
Stadt Leipzig Seite 11 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
nicht förderfähig
förderfähig
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
3. Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO werden wie folgt bestätigt:
2017 
- im PSP-Element „66. Schule innere Sanierung“ (7.0001665.700) i.H. von 50.964 €
Die Deckung erfolgt formal aus der Kostenstelle "unterjährige Finanzierung formale Deckung Fin-
HH (Invest)" (1098720000).
2018 
- im PSP-Element „66. Schule energet. Sanierung“ (7.0001088.700) i.H. von 86.250 €
- im PSP-Element „66. Schule innere Sanierung“ (7.0001665.700) i.H. von 100.000 €
Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 7.0000714.700 „120. Schule – Energetische Sanie-
rung“.
4. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018  sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im Haus-
haltsplan veranschlagt.
2017 kassenwirksam 2018
- PSP-Element "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr. (PSP 7.0001088):. 1.250.000.€
- PSP-Element"66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665) :  1.500.000 €
2018 kassenwirksam 2019
 - PSP-Element"66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665) :  135.000 €
6.1 Förderteil B - Energetische Sanierung
PSP-Element: energetische Sanierung Schulgebäude „66.Schule, energet. Sanierung Komarowstr.“ 
(7.0001088.700)
6.1.1 Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung (€ brutto)
Jahr 2015/2016 2017 2018 2019 Gesamt
Planung 150.000 383.200 0 0 533.200
Bau 0 616.800 1.550.000 0 2.166.800
Gesamt 150.000 1.000.000 1.550.000 0 2.700.000
VE kassenwirksam 0 0 1.250.000 0 1.250.000
Anteil Fördermittel (*1) 0 600.000 1.323.750 0 1.923.750
Anteil Stadt  (*2) 150.000 400.000 226.250 0 776.250
(*1)    inkl. einer Mehreinzahlung in 2018 i.H.v. 213.750 € (zweckgebunden)
(*2)    inkl. überplanmäßiger Auszahlungen nach § 79(1) SächsGemO i.H.v. 86.250 € in 2018 mit
          Deckung aus dem PSP-Element "120. Schule - Energetische Sanierung" (7.0000714).
Stadt Leipzig Seite 12 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
6.1.2 Geplante Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (€ brutto)
aufgrund Besonderheiten des Förderprogramms VwV Investkraft - Budget BUND 
(Beschlussbasis)
Jahr 2015 / 2016 2017 2018 2019 Gesamt
Planung 150.000 383.200 0 0 533.200
Bau 0 616.800 1.550.000 0 2.166.800
Gesamt 150.000 1.000.000 1.550.000 0 2.700.000
Haushaltseinordnung 150.000 2.323.750 226.250 0 2.700.000
VE kassenwirksam 0 0 1.250.000 0 1.250.000
Anteil Fördermittel (*1) 0 1.923.750 0 0 1.923.750
Anteil Stadt  (*2) 150.000 400.000 226.250 0 776.250
(*1) ... incl. einer Mehreinzahlung i.H.v. 213.750 € (zweckgebunden)
(*2) ... siehe Fußnote unter Tabelle 6.1.1.
6.2 Förderteil C: Innere Sanierung 
PSP-Element:  66.Schule, innere.Sanierung Komarowstr.“ (7.0001665.700) ab 2017
2015 / 2016 PSP-Element:  „66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr.“ (7.0001088.700)
Kontierung für Ausstattung konsumtiv:  66. Schule (1.100.21.5.1.01.27), Sachkonto  42531000. Diese Mit-
tel werden im Haushaltsplan für 2019 durch das Fachamt angemeldet.
6.2.1 Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung (€ brutto)
Jahr 2015 / 2016 (*1) 2017 2018 2019 Gesamt
Planung 150.000 372.800 185.750 132.500 841.050
Bau 0 378.164 2.449.250 787.906 3.615.320
Gesamt 150.000 750.964 2.635.000 920.406 4.456.370
- davon konsumtiv 
(*0)
0 0 0 220.406 220.406
- davon investiv 150.000 750.964 2.635.000 700.000 4.235.964
VE kassenwirksam 0 0 1.500.000 135.000 1.635.000
Anteil Fördermittel 
(*2)
0 0 2.485.000 565.000 3.050.000
Anteil Stadt (*3) 150.000 750.964 150.000 355.406 1.406.370
(*0)    Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattungen (220.406 €) werden im Rahmen der Haus-
haltsplanung 2019/20 durch das Fachamt angemeldet.
(*1) geplant im PSP-Element „66.Schule, energet. Sanierung Komarowstr.“ in 2016 (7.0001088)
(*2)     inkl. einer Mehreinzahlung in 2018 i.H.v. 485.000 € (zweckgebunden)
Stadt Leipzig Seite 13 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
(*3) ... inkl. überplanmäßiger Auszahlungen nach § 79(1) SächsGemO in
- 2017 i.H.v. 50.964 € mit Deckung formal der Kostenstelle 1098720000 "unterjährige Finanzierung
  formale Deckung FinHH (Invest)", dieser Deckung liegt eine Sperre von Ermächtigungsüber-
  trägen im PSP-Element 7.0001446 "Kita Holbeinstraße" zugrunde
- 2018 i.H.v. 100.000 € mit Deckung aus dem PSP-Element "120. Schule – Energetische
  Sanierung" (7.0000714).
6.2.2 Geplante Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (€ brutto) 
aufgrund Besonderheiten des Förderprogramms VwV Investkraft -Budget Sachsen
(Beschlussbasis)
Jahr 2015 / 2016 (*1) 2017 2018 2019 Gesamt
Planung 150.000 372.800 185.750 132.500 841.050
Bau 0 378.164 2.449.250 787.906 3.615.320
Gesamt 150.000 750.964 2.635.000 920.406 4.456.370
Haushaltseinordnung 150.000 3.315.964 635.000 355.406 4.456.370
- davon konsumtiv 0 0 0 220.406 220.406
- davon investiv 150.000 3.315.964 635.000 135.000 4.235.964
VE kassenwirksam  0 0 1.500.000 135.000 1.635.000
Anteil Fördermittel 
(*2), (*5) 0 2.565.000 485.000 0 3.050.000
Anteil Stadt (*3) 150.000 750.964 150.000 355.406 1.406.370
(*1) ...geplant im PSP-Element „66.Schule, energet. Sanierung Komarowstr.“ (7.0001088)
(*2) - (*3) ... siehe Fußnoten unter Tabelle 6.2.1.
(*5) ...Entsprechend Beschluss der Ratsversammlung vom 17.11.2016 zu VI-DS-03336 "Investitionspläne 
gemäß VwV Investkraft i.V.m. dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz" erfolgt die Infor-
mation über die Fortschreibung der Gesamt-Maßnahmelisten mit den Finanzberichten zum 30.06. 
bzw. 30.09.
Mit der nächsten Fortschreibung der Maßnahmenliste zur VwV Investkraft - Budget SACHSEN - 
wird zur Deckung des Mehrbedarfes bei der Inneren Sanierung eine Fördermittelerhöhung um 
485.000 € aus dem derzeit noch freien Förderbudget für Leipzig beantragt, deren Anordnung erst in 
2018 erwartet wird.
Die Fördermittel für Baumaßnahmen mit Förderung aus dem Programm  VwV Investkraft (BUND + 
SACHSEN) sind in der bisher bestätigtem Fördermittelhöhe lt. Liste des SMUL vom 15.05.2017 in voller 
Höhe in 2017 anzuordnen.
Stadt Leipzig Seite 14 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
6.3 Gesamt aus 6.1.2 und 6.2.2
Jahr  2015 / 2016 2017 2018 2019 Gesamt
Haushaltseinordnung 300.000 5.639.714 861.250 355.406 7.156.370
- davon konsumtiv 0 0 0 220.406 220.406
- davon investiv 300.000 5.639.714 861.250 135.000 6.935.964
VE kassenwirksam 0 0 2.750.000 135.000 2.750.000
Anteil Fördermittel 0 4.488.750 485.000 0 4.973.750
Anteil Stadt 300.000 1.150.964 376.250 355.406 2.182.620
Im Rahmen der jeweiligen Haushaltabschlüsse wird die Übertragung der gebundenen und ungebundenen 
Haushaltsmittel in die Folgejahre vorausgesetzt.
Die Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan gem. Punkt 6.1.2 und 6.2.2 entspricht der Veranschla-
gung im Haushaltsplanentwurf 2017/2018 zzgl. einer zusätzlichen Mitteleinordnung für B – Energetische 
Sanierung und für C – Innere Sanierung  entsprechend der Fußnoten unter den Tabellen aufgrund der 
Kosten- und Fördermittelanpassung des Vorhabens
- nach Vorlage der Entwurfsplanung und der Kostenberechnung sowie
- nach verwaltungsinterner Fortschreibung der Maßnahmenliste zur VwV Investkraft, BUND + SACHSEN.
6.4 Prognose des voraussichtlichen kassenwirksamen Mittelabflusses (€ brutto)
Aus dem aktuellen Realisierungsablauf resultiert die, unter Punkt 6.3 dargestellte Prognose des voraus-
sichtlichen Mittelabflusses.
Jahr 2015 / 2016 2017 2018 2019 Gesamt
Planung 40.000 815.000 389.000 132.500 1.377.250
Bau 0 200.000 4.155.000 1.418.500
Gesamt 40.000 1.015.000 4.544.000 1.551.000 7.150.000
- davon konsumtiv 0 0 0 220.406 220.406
- davon investiv 40.000 1.015.000 4.544.000 1.330.594 6.929.594
7 Fristenplan
Baubeginn 07/2018
Fertigstellung 12/2019
8 VgV-Betrachtung/Planungsbeteiligte
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft.
Der maßgebliche Schwellenwert wird für die Objektplanung erreicht.
Ein VgV-Verfahren wurde durchgeführt.
Stadt Leipzig Seite 15 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte
Objektplanung nach § 33 Delta-Plan GmbH, Architektur- und Ingenieurbüro Prof. Kühn
Gutenbergstraße 1, 08523 Plauen
Freianlagen nach § 38 UKL Landschaftsarchitekten,
Glasewaldtstrasse 7, 01277 Dresden 
Tragwerksplanung nach § 49 Henneker Zillinger Beratende Ingenieure PartG mbB
Zschochersche Straße 44-46, 04229 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53 
HLS
GBS Ingenieurbüro GmbH
Bünaustr. 7b, 04129 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53 
ELT
Gruppe Vier Leipzig 
Otto-Schmiedt-Str. 5a, 04179 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53 
Aufzug 
TÜV SÜD Advimo GmbH
Wiesenring 2, 04159 Leipzig
Technische Ausrüstung nach § 53 
Küche 
Gastronomie- und Großküchenplanung Triebe und Triebe
Fregestraße 16, 04105 Leipzig
9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit
9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960
Das Gebäude ist:
Die Maßnahme der Vorlage ist: 
ein Neubau 
ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch
ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs)
eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs
eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG)
Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 2020
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten
36.296 EUR
Kostengruppe 300 Betriebskosten
153.732 EUR
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten
86.394 EUR
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.01.2020 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das 
Jahr der Inbetriebnahme betragen
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten
6049 EUR
Kostengruppe 300 Betriebskosten
0 EUR
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten
0 EUR
Stadt Leipzig Seite 16 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung 
Stand vom: 11.09.2017
9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan
Für den Zeitraum der Baumaßnahme werden reduzierte Hausmeisterleistungen am Reaktivierungsobjekt 
benötigt. Im Stellenplan des AGM sind daher gemäß gültigem Stellenbemessungsmodell Stellenanteile in 
Höhe von 0,25 VZÄ für den vorgenannten Zeitraum einzustellen. 
Personelle Ressourcen für die Betreuung des Schulstandortes mit Schulhausmeisterleistungen sind ge-
mäß aktuellem Stellenbemessungsmodell jährlich in Höhe von 0,65 VZÄ bereitzustellen. Diese Stellenan-
teile sind ab 11/2019 in den Stellenplan des AGM einzustellen.
9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 re-
gelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In bei-
den DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 
etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander.
Kennwerte des Vorhabens: NF 2.921 m²
Modernisierung BGF 4.764 m²
BRI 17.464 m³
KG 300 + 400 4.827.748 €
BKI – Kennwertvergleich mit einer Modernisierung von allgemeinbildenden Schulen:
Mittelwert Kennwerte des
Vorhabens
Bemerkungen/Begründung
KG 300 + 
400/NF
2.200 €/m² > 1.653 €/m² Das Bauvorhaben unter-
schreitet den Kennwert.
KG 300 + 
400/BGF
980 €/m² < 1.013 €/m² Das Bauvorhaben über-
schreitet den Kennwert ge-
ringfügig.
KG 300 + 
400/BRI
315 €/m³ > 276 €/m³ Das Bauvorhaben unter-
schreitet den Kennwert.
Stadt Leipzig Seite 17 von 17
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
6.85%8.0%*114.13

*OKFFB UG 113.81
6WHOOIOlFKH$QOLHIHUXQJ(Transporter)
OK Bord +30cm*113.81*OKFFB UG 113.81%|VFKXQJVYHUKlOWQLV
7RUDQODJHIOJHOLJ3m breit
7RUDQODJHIOJHOLJ3,50m breit
3N:B6WHOOSOlW]HRasenpflaster
B
0OOVWDQGSODW][O7RQQHQ
Rampe Anlieferung.FKHKletterturm "Adlerhorst"%HVWDQG5RVHQRZVWUDH
Kletternetz%HVWDQG5RVHQRZVWUDH
Dreier-Reck(Bestand5RVHQRZVWUDH
Sonnensegel und6SLHOJHUlW
1HVW
%HVWDQG5RVHQRZVWUDHSpielsand
Pflasterteppich
Austritt aus UG
)DKUUDGVWHOOSOlW]H$QOHKQEJHO5DVHQSIODVWHUBolzplatz (18 x14m)
*HUlWHKDXVHausmeister /$XHQVSLHOJHUlWHUDXP[PPð barrierefreierZugangPausenhof
barrierefreier ZugangTurnhalle
Schulgarten /*UQHV.ODVVHQ]LPPHU
Treffpunkt
Treffpunkt
Treffpunkt
7RUDQODJHIOJHOLJ1,50m breit
Einfassung Sockelbordh = 0,4m
Einfassung Sockelbordh = 0,4m
:HLGHQJHEVFK
.RPDURZVWUDH
Pflasterteppich
wasser-gebundeneDecke
wasser-gebundeneDecke
wasser-gebundeneDecke
wasser-gebundeneDecke )DKUUDGVWHOOSOlW]H$QOHKQEJHOEingangTurnhalle
)XEDOOWRU)XEDOOWRU%HVWDQG5RVHQRZVWUDH
Bank
Bank
Bank
BepflanzungBodendecker
BepflanzungBodendecker
Rasen
BepflanzungBodendecker
Tischtennisplatte%HVWDQG5RVHQRZVWUDH
7RUDQODJHIOJHOLJ1,80m breit7RUDQODJHIOJHOLJ1,80m breit
blickdichteHolzeinhausung
*UXQGVWFNVJUHQ]H
*UXQGVWFNVJUHQ]H
Anlieferung.FKH
Pausenhof
SpielbandSitzmauer, h=0,4m
Kunststoffbelag
Hauptzugangsbereich
=XIDKUW6WHOOSOlW]H(Gehwegabsenkung)
6WHOOSOlW]H|IIHQWOLFKHU6WUDHQUDXP
Mauer Bestand
Mauer Bestand
Stabmattenzaun Bestand
Stabmattenzaun NeuHolzzaun Bestand
Stabmattenzaun NeuEisentore Bestand
Stabmattenzaun NeuEisenzaun Bestand
Eisenzaun Bestand
Stabmatten-zaun Neu
StabmattenzaunNeuMauer Bestand
Mauer Bestand
Durchfahrt,3,50m breit
Einfassung Sockelbordh = 0,4m
KR
KRKRKR
MR
MR
MR
MR
Mastleuchte
Dreierreck%HVWDQG5RVHQRZVWUDH
EinfassungBordh = 0,1m
EinfassungBordh = 0,1m
EinfassungBordh = 0,1m
Findlinge
(UJlQ]XQJKletterstrecke
(UJlQ]XQJKletterstrecke
Fallschutzkies
Fallschutzkies
%HHUHQVWUlXFKHU
%HHUHQVWUlXFKHU
6FKOHUBeete
6FKOHUBeete
Sitzkreis
optional:Schachbrett-muster im Pflaster
6FKXW]JHOlQGHU
%lXPHPHKUVWlPPLJ
Bepflanzung Bodendecker /Stauden
BepflanzungBodendecker/ Stauden
'DUVWHOOXQJ(**HElXGH
Schleppkurve2-Achs-LKW, 18t
SammelstelleJHPl$65
HAKRMRFRFK
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS$PWIU*HElXGHPDQDJHPHQWSTADT LEIPZIG
Stadt Leipzig04092 LeipzigTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Email: [E-MAIL ENTFERNT]
Landschaftsarchitekten01277 DresdenTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Email:
Technischer Lageplan FreianlagenEntwurfsplanung375_3_L_2IK, KB29.06.20171 84x42 cm1:200
$UWGHUbQGHUXQJIndexDatumName
1.01
2.01
2.01
1.01
0.885
2.01
1.01
2.01
1.01
2.01
1.01
2.01
1.01
2.01
1.01
2.01
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.24
2.53
2.24
2.53
2.24
2.53
1.01
2.01
0.885
2.01
2.01
0.885
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
BRH 0.86
2.50UK
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86
2.81
2.22
BRH 0.86 BRH 0.86BRH 0.86
2.53UK 2.53UK
RH=
A=
U=
3.16 m
Windfang
RH=
A=
U=
3.16 m
WC-VR
WC-VR
RH=
A=
U=
3.16 m
RLT
RH=
A=
U=
3.16 m
RH=
A=
U=
3.16 m
Abstell/Spielgeräte Hort
Garderobe
RH=
A=
U=
3.16 m
RH=
A=
U=
3.16 m
GR Hort/Kreativ
Gruppenraum Hort
RH=
A=
U=
3.16 m
Gruppenraum Hort
RH=
A=
U=
3.16 m 3.16 m
Gruppenraum Hort
RH=
A=
U=
RH=
A=
U=
3.16 m
Gruppenraum Hort
RH=
A=
U=
3.16 m
Hortleitung
RH=
A=
U=
3.16 m
Erzieher
Treppe
RH=
A=
U=
3.16 m
RH=
A=
U=
3.16 m
Flur
Aufzug
A=
WC-VR
RH=
A=
U=
3.16 m
WC-M
RH=
A=
U=
3.16 m
RH=
A=
U=
3.16 m
WC-J
RH=
A=
U=
3.16 m
Garderobe
A=
U=
3.16 m
Hortküche/Essen
RH=
Gruppenraum Hort
RH=
A=
U=
3.16 m
RH=
A=
U=
3.16 m
TreppeTreppe
RH=
A=
U=
3.16 m
Flur
RH=
A=
U=
3.16 m
WC-D
RH=
A=
U=
3.16 m
47.43 m
68.21 m²
Decke:
Wand:
Boden:
090a
4
1
1
003
8.13 m
3.53 m²
Decke:
Wand:
Boden: 2
2
2 1
4.57 m²
Decke:
Wand:
Boden: 2
005
8.72 m
2
2 1
006
17.90 m
14.78 m²
Decke:
Wand:
Boden: 1
3
1
17.92 m
17.28 m²
Decke:
Wand:
Boden:
010
1
3
1
001
17.84 m
16.97 m²
Decke:
Wand:
Boden: 1
3
1
1
1
002
39.74 m
76.99 m²
Decke:
Wand:
Boden: 1 015
32.66 m
53.31 m²
Decke:
Wand:
Boden: 1
1
1
1
1
014
32.66 m
53.31 m²
Decke:
Wand:
Boden: 1
1
1
55.30 m²
Decke:
Wand:
Boden:
012
32.34 m
1
1
1
32.42 m
55.61 m²
Decke:
Wand:
Boden:
011
1
1
1
1
17.71 m
14.57 m²
Decke:
Wand:
Boden:
008
31.90 m
53.71 m²
009
Decke:
Wand:
Boden:
1
1
1
18.54 m
18.15 m²
Decke:
Wand:
Boden:
4
1
6
T003
87.55 m
98.60 m²
Decke:
Wand:
Boden:
090
1
1
1
090b
4.20 m²
8.23 m
3.67 m²
Decke:
Wand:
Boden:
004
2
2
2 1
Decke:
Wand:
Boden:
004a
10.74 m
7.13 m²
2
2
2 1
003a
10.89 m
7.12 m²
Decke:
Wand:
Boden: 2
2
2 1
18.32 m
17.84 m²
Decke:
Wand:
Boden:
013
1
3
1
24.65 m
31.92 m²
Decke:
Wand:
Boden:
007
Z
1
1
1
016
32.76 m
53.02 m²
Decke:
Wand:
Boden:
1
1
1
T002
18.52 m
18.09 m²
Decke:
Wand:
Boden:
4
1
6
18.54 m
18.11 m²
Decke:
Wand:
Boden:
T001
4
1
6
89.33 m
87.35 m²
Decke:
Wand:
Boden:
090c
1
1
1
9.29 m²
Decke:
Wand:
Boden: 2
2
2 1
12.38 m
005a
10 Stg.
16.5/28
10 Stg.
16.5/28
10 Stg.
16.5/28
10 Stg.
16.5/28
10 Stg.
16.5/28
10 Stg.
16.5/28
Gipsfangbecken 
(Sanitärkeramik) Miniküche
48 Garderobenplätze
48 Garderobenplätze
1.01
2.01
1.01
2.01
2.20
2.00
2.20
2.00
2.20
2.00
1.01
2.01
1.01
2.01
1.01
2.01
Art der ÄnderungIndex Datum Name
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126-128
04317 Leipzig
Gutenbergstraße 1
08523 Plauen
Ing.- büro Prof. Kühn
Architektur- und
DELTA - PLAN GmbH
Komplettmodernisierung Schulgebäude
Komarowstraße 2 in 04357 Leipzig  
66. Schule | Grundschule
26.06.2017
1300
66. Schule
Sporthalle
E
C
B
A
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 291
D
C
B
A
Trennung in 2 brandschutz-
technische Bereiche
Trennung in 2 brandschutz-
technische Bereiche
A
C C
B B
D
AA
9.45 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 225 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
6.00 3.00 3.00
6.00 3.00 4.50
D
1.01
2.01
1.01
2.01
LH 2.98LH 2.98LH 2.98LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98
LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98 LH 2.98
LH 2.98
RR
Schwarzes Brett
RR
RS
Tür mit 
elektr.FSA RR
RRUV ELT 
UV ELT 
RS
Tür mit 
elektr.FSAdsT
(OTS)
UV ELT TB-Koffer 100x45
Treppenhaus F90
alle anderen Räume F0
TB-Koffer 100x45
Treppenhaus F90
alle anderen Räume F0
TB-Koffer 100x45
Treppenhaus F90
alle anderen Räume F0
T30/RS
Tür mit 
elektr.FSA RS
Tür mit 
elektr.FSA
dsT
(OTS) UV ELT UV ELT 
9.45 4.50
32 8.81 32
32 6.11 19 2.605 19 4.215 32
32 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 35
19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 32
1.255 15 2.64
17
50 1.81 50
5.405
32 6.16 15 2.50 32
12 Stg.
16/29
12.45
25 2.81 175 2.82 20 5.805 25
32 6.16 19 2.76 19 5.53 25
25 2.68
2.22 25 2.10 25 3.50 25
12.45 3.00
32 2.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 32 50 25 2.00 25
40 1.55
15 5.851.511.50
6.35 15
32 8.81 19 2.81 19 2.81 19 8.81 19 8.81 19 8.81 19 2.81 19 2.81 19 2.81 19 5.81 19 35 19 8.81 19 2.81 19 2.81 19 8.81 32
81.675
117.01 m
115.09 m
Bestand
Mauerwerk
Beton
Trockenbau
LEGENDE
Abbruch
neue Elemente
WAND:
DECKE:
2 = Unterhangdecke Rasterdecke2
1
3
mit Anstrich1 = Unterhangdecke Akustik
3 = Unterhangdecke mit Anstrich
4 = Anstrich4
1 = gespachtelt mit Anstrich1
(Sockel abgesetzt, scheuerbeständig)
2 = Wandfliesen, h= 2.00m12
3 = Wandfliesen, h= ca. 1.40m13
1 = Linoleumbelag1
2 2 = Bodenfliesen (R10)
FUSSBODEN:
3 3 = Bodenfliesen (R11)
(gespachtelt mit Anstrich oberhalb Fliesen)
(gespachtelt mit Anstrich oberhalb Fliesen)
4 4 = Feinsteinzeug
5 5 = elastischer Bodenbelag (R10)
6 6 = Betonwerkstein Bestand aufarbeiten
H/B = 370 / 1200 (0.44m²) Allplan 2017
Grundriss Erdgeschoss
A 02
Entwurf
Entwurfsplanung LP 3
002635g001_00_3_A_02EG 
1 : 100Brockmeier 1200/370
UD GKGK Koffer
105x45
F90
GK Koffer
105x45
F90
GK Koffer
105x45
F90
GK Koffer
105x45
F90
GK Koffer
105x45
F90
Treppenhaus 2 Flur
Flur
Flur
Flur
Flur
= + 117.01 m
03OG
02OG
01OG
00EG
01UG
UD GK
UD GK
UD GK
UD GK
-3.20
±0.00
+3.30
+6.60
+9.90
+13.805
3.115 22 3.08 22 3.08 22 4.73
2.98 22 3.08 22 3.08 22 3.08 22 3.08
16 3.04 16 3.14 16 3.14 16 3.14 16 3.14 16
-4.375
-3.375
+112.625
+115.25
+130.805
-4.375
-3.525-3.275
1300
66. Schule
Sporthalle
Art der ÄnderungIndex Datum Name
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126-128
04317 Leipzig
Gutenbergstraße 1
08523 Plauen
Ing.- büro Prof. Kühn
Architektur- und
DELTA - PLAN GmbH
Komplettmodernisierung Schulgebäude
Komarowstraße 2 in 04357 Leipzig  
66. Schule | Grundschule
26.06.2017
A B C E
6.00 3.00 4.50
Bestand
Mauerwerk
Beton
Trockenbau
LEGENDE
Abbruch
neue Elemente
520/297 1 : 100Brockmeier
Schnitt D - D
A 09002635g001_00_3_A_SCDD
H/B = 297 / 520 (0.15m²) Allplan 2017
Entwurfsplanung LP 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 291
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 225 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
A B C EC
6.00 3.00 3.00 1.50
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.002253.003.003.003.003.003.003.003.00
ANSICHT NORDANSICHT OST
ANSICHT SÜD
ABCE
6.003.004.50
ANSICHT WEST
Art der ÄnderungIndex Datum Name
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126-128
04317 Leipzig
Gutenbergstraße 1
08523 Plauen
Ing.- büro Prof. Kühn
Architektur- und
DELTA - PLAN GmbH
Komplettmodernisierung Schulgebäude
Komarowstraße 2 in 04357 Leipzig  
66. Schule | Grundschule
26.06.2017
1300
66. Schule
Sporthalle
1400/594 1 : 100Brockmeier
Ansichten
002635g001_00_3_A_KOMP_AN
Entwurfsplanung LP 3
A 10
H/B = 594 / 1400 (0.83m²) Allplan 2017
Stadt Leipzig 
Anlage 5 
Erläuterungen zum Baubeschluss - Energiekonzept 
Soll-Wert: 
Vorgaben entsprechend der gültigen EnEV für modernisierten Altbau 
Ist- Wert: 
energetischer Wert des Bestandsgebäudes 
Planungswert: 
energetischer Wert der Entwurfsplanung 
U-Wert: 
Der U-Wert ist der „Wärmedurchgangskoeffizient“. Dieser bezeichnet den Wärmestrom, welcher bei einem 
Unterschied der Außen- und Innentemperatur von einem Kelvin durch einen Quadratmeter eines Bauteils 
fließt. Je geringer der U-Wert ausfällt desto besser ist die Wärmedämmeigenschaft des geprüften Baumateri-
als. Entsprechend geringer können sich in der Folge die Heizkosten gestalten. 
Luftdichtheit: 
Die Luftdichtheit von Gebäuden wird mit einem Differenzdrucktest bestimmt. 
Primärenergiebedarf: 
Der Primärenergiebedarf ist die Energiemenge zur Deckung des Jahres-Heizenergiebedarfs und Trinkwas-
ser- Wärmebedarfs. Berücksichtigt wird dabei auch die zusätzliche Energiemenge, die durch Prozessketten 
außerhalb der Systemgrenze „Gebäude“ während der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der jeweils 
eingesetzten Brennstoffe entsteht. Zur Ermittlung wird der entsprechende Energiebedarf unter Berücksichti-
gung der beteiligten Energieträger mit einem Primärenergiefaktor multipliziert. 
Endenergiebedarf: 
Energiemenge, die zur Deckung des Jahres-Heizwärmebedarfs und des Trinkwasserwärmebedarfs benötigt 
wird. Die Energiemenge wird berechnet unter genormten Bedingungen (z.B. mittlere Klimadaten, definiertes 
Nutzerverhalten), die für Beheizung, Lüftung und Warmwasserbereitung zu erwarten sind. 
Heizwärmebedarf Q 
h:
Wärme, die das Heizsystem für die Gesamtheit der beheizten Räume in einem Jahr bereitzustellen hat. Für 
die Berechnung wird nicht die gesamte Fläche des Hauses, sondern nur die Grundfläche der beheizten Räu-
me zugrunde gelegt. 
Stadt Leipzig 1
65/056/03.11/Erlaeuterung_Energiekonzept_Fbl_056 
Primärenergie Endenergie Heizwärme 
Verluste 
• Förderungen 
• Umwandlung 
• Transport 
Verluste 
• Heizanlage 
• Verteilung 

GS 66. Schule Grundschule Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung 
Komarowstr. 2 04357 Leipzig Amt 65 gemäß DIN 18960 (OE-Nr. Name Amt) 
(Bezeichnung des Bauwerks) erstellt: 
Sanierung Eingabefelder ! 
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 11.09.2017 
Planungsdaten (für ggf. statistische Auswertungen) 
Bezugsfläche-Nettogrundfläche 2.921 m² NGF Wärmeleistu ng 150 kW Schülerzahl 392 3,5-zügig 
BRIa 17.464 m³ Nutzung des Gebäudes 1.800 h/ a SH-Typ Feld 
Außenanlagenfläche, befestigt 2.040 m² AUF Elt. Anschlussl. 110 kW Kitaplätze PSP-Elemet für KG 300 u. teilw. 200, 400: 
Außenanlagenfläche, unbefestigt 3.529 m² AUF GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 
Nutzungskosten 
Einheit Bedarf/ a Kosten € / 
Einheit, a 
Kosten € / 
Jahr - voll 
Kosten € / 
Jahr- voll 
Kosten € / 
Jahr - voll 
Kosten € / 
Jahr-anteil. 
Kosten/a 
m² NGF 
zuständig 
neu vorhanden Ist Ist Statistik Bezeichnung PSP-Element Sachkonto OE 
210 Personalkosten Hausmeister VZA 0,650 44.670 29.036 0 29 .036 4.839 Infrastruktuell. Gebäudem. 0 65.51 
210 Personalkosten Hallenwart VZA 0,000 0 0 0 0 0 65.51 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart psch. 7.260 0 7.260 1.210 0 0 65.5 
220 Sachkosten Hygiene psch. 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9201 65.5 
220 Sachkosten Feuerlöscher psch. 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4255 2200 65.5 
200 Objektmanagementkosten 36.296 0 36.296 6.049  
Vorgabe, 
Stand 2017 
311 Versorgung Wasser m³ 1.008 3,20600 3.232 0 3.232 0 1,11 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241  9110 TA-Planer/ 65.3 
312 Versorgung Öl kWh 0 0,05307 0 0 0 0 0,00 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9140 TA- Planer/ 65.3 
313 Versorgung Gas kWh 270.000 0,04999 13.497 0 13.497 0 4,62 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 42 41 9140 TA-Planer/ 65.3 
314 Versorgung Feste Brennstoffe kWh 0 0,00000 0 0 0 0 0,00 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9110 TA- Planer/ 63.3 
314 Versorgung Holzpellets kWh 0 0,03640 0 0 0 0 0,00 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9140 TA- Planer/ 65.3 
315 Versorgung Fernwärme kWh 270.000 0,09188 24.808 0 24.808 0 8,49 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 42 41 9140 TA-Planer/ 65.3 
316 Versorgung Strom kWh 75.000 0,25671 19.253 0 19.253 0 6,59 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 42 41 9130 TA-Planer/ 65.3 
319 Versorgung  Sonstiges psch. 0 0 0 0,00 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 TA-Planer/ 65 .3 
310 Versorgung 60.790 0 60.790 0 20,81 
321 Entsorgung Schmutzwasser m³ 1.008 1,92800 1.943 0 1.943 0 0,67 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241  9120 TA-Planer/ 65.3 
321 Entsorgung Regenwasser red. m² 3.280 0,71400 2.342 0 2.342 0 0,80 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241  9121 TA-Planer/ 65.3 
322 Entsorgung Müll psch. 5.000 0 5.000 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 941 7 65.5 
322 Entsorgung Abscheider psch. 1.000 0 1.000 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 931 0 65.5 
329 Entsorgung Sonstiges psch. 970 0 970 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9418 65. 5 
329 Entsorgung Schädlinge psch. 100 0 100 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9413 65. 5 
329 Entsorgung Container psch. 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9222 65.5 
329 Entsorgung Sonderleistungen psch. 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9910 65.5 
320 Entsorgung 11.355 0 11.355 0
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung psch. 42.000 0 42.000 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9 410 65.5 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung psch. 2.000 0 2.000 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 916 1 65.5 
333 Reinigung, Pflege G Fassadenreinigung psch. 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 65.5 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein psch. 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9414 65.5 
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung psch. 8.500 0 8.500 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 916 2 65.5 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung psch. 1.000 0 1.000 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 941 2 65.5 
339 Reinigung, Pflege G 
Wäschereileistungen psch. 180 0 180 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9411 65. 5 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten psch. 250 0 250 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9191 65. 5 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster psch. 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9192 65.5 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen psch. 2.600 0 2.600 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 930 0 65,5 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita psch. 3.000 0 3.000 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 916 4 65.5 
330 59.530 0 59.530 0 0,00 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen psch. 0 0 0 0 1.100.21.1.1.01.27 65.5 
Kontierung 
Reinigung, Pflege Gebäude (G) 
NUK_51_intern Seite 1/2  
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst psch. 500 0 500 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9416 65. 5 
341 Reinigung, Pflege A Straße psch. 150 0 150 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9419 65. 5 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. psch. 6.800 0 6.800 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 310 0 65.5 
349 Reinigung, Pflege A Pflegevert. in Kitas psch. 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9221 65.5 
349 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. psch. 2.500 0 2.500 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 922 3 65.5 
340 9.950 0 9.950 0
351 Bedienung Techn. Anlagen psch. 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 TA-Planer/65.4 
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. psch. 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4211 1000 A-Plane r 
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen psch. 8.347 0 8.347 0 2,86 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4211  2000 TA-Planer/65.4 
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanl. psch. 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 9415 65.5 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher psch. 200 0 200 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4255 2010 65. 5 
359 Inspektion, Wartung Sonstiges psch. 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 8.547 0 8.547 0
361 Dienste Kontrollen psch. 559 0 559 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 TA-Planer 
362 Dienste Notrufservicepssch. psch. 1.000 0 1.000 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 929 1 65.5 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. psch. 2.000 0 2.000 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 942 0 65.5 
369 Dienste Sonstiges psch. 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 3.559 0 3.559 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer psch. 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 65.5 
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. psch. 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 65.5 
379 Einnahme psch. 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 65.5 
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0 0 0
300 Betriebskosten 153.732 0 153.732 0
K-Faktor Investkosten Vorgabe 
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 1,00 3.403.616 € 0,012 40.843 0 40.843 0 GS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1 .1.01 4211 1000 65.3 
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 1,00 1.424.131 € 0,024 34.179 0 34.179 0 GS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1 .1.01 4211 2000 65.3 
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 1,00 589.532 € 0,012 7.074 0 7.074 0 GS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1 .01 4211 2000 65.3 
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 1,00 286.500 € 0,015 4.298 0 4.298 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4241 922 5 65.5 
400 Instandsetzungskosten 5.703.779 € 86.394 0 86.394 0
Achtung, nur ausfüllen, wenn die Schule "aufwächst"! Kein Aufwachsen, Felder in obriger Tabelle ausfüllen. Ausfüllpflicht !
(Anmerkung: Das Aufwachsen wird nur auf die KG 200 bezogen, die KG 300 u. 400 bleiben unberücksichtigt.) Inbetriebn. 01.01.2020 
Folgekosten 20xx 01.08.2017 anteilige Monate der Nutzung für das Jahr der Inbetriebnahme 
200 Objektmanagementkosten 7.260 1.210 KG 200 2 von 12 0,17 
210 Personalkosten Hausmeister € 0,000 0 0 0 0 0 Monate 
210 Personalkosten Hallenwart € 0,000 0 0 0 0 0
220 Sachkosten Hausmeister € 7.260 0 7.260 1.210 Monate 
300 Betriebskosten 153.732 0 KG 300 0 von 12 0,00 
400 Instandsetzungskosten 86.394 0 KG 400 0 von 12 0,00 
Folgekosten "Aufwachsen" der Schule 20yy 
200 Objektmanagementkosten 7.260 0
210 Personalkosten Hausmeister € 0,000 0 0 0 0
210 Personalkosten Hallenwart € 0,000 0 0 0 0
220 Sachkosten Hausmeister € 7.260 0 7.260 
300 Betriebskosten 153.732 0
400 Instandsetzungskosten 86.394 0
Folgekosten "Aufwachsen" der Schule 20zz 
200 Objektmanagementkosten 7.260 0
210 Personalkosten Hausmeister € 0,000 0 0 0 0
210 Personalkosten Hallenwart € 0,000 0 0 0 0
220 Sachkosten Hausmeister € 7.260 0 7.260 
300 Betriebskosten 153.732 0
400 Instandsetzungskosten 86.394 0
Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 
NUK_51_intern Seite 2/2