Zuschuss an die Stiftung VÖLKERSCHLACHTDENKMAL Leipzig - Instandsetzung Außenanlagen, 5. Baustufe, 2. Bauabschnitt - EILBEDÜRFTIG
Stadt: leipzig
Drucksache: DS-00176/14
Datum: 2015-06-30
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. DS-00176/14
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 21.10.2014 Bestätigung
Fachausschuss Finanzen 03.11.2014 1. Lesung
Fachausschuss Kultur 07.11.2014 Vorberatung
Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau 11.11.2014 Vorberatung
Fachausschuss Finanzen 17.11.2014 2. Lesung
Ratsversammlung 20.11.2014 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Kultur
Betreff
Zuschuss an die Stiftung VÖLKERSCHLACHTDENKMAL Leipzig - Instandsetzung 
Außenanlagen, 5. Baustufe, 2. Bauabschnitt - EILBEDÜRFTIG
Beschluss:
1. Die Baumaßnahmen zur Sicherung der Begehbarkeit und zur vollständigen grundhaften 
Instandsetzung der Außenanlagen (mit Wasserbecken) werden zur Kenntnis genommen.
2. Die Gesamtkosten für die 5. Baustufe, 2. Bauabschnitt betragen 4.800.000 €. Der anteilige 
städtische Zuschuss wird in den Jahren 2015 bis 2018 in Höhe von je 320.000 € in der Maßnahme 
„Zuschuss Stiftung Völkerschlachtdenkmal“ (PSP-Element 7.0000027.740) zur Verfügung gestellt.
3. Der Beschluss gilt unter Vorbehalt der Genehmigung der Haushaltssatzung der jeweiligen 
Haushaltsjahre durch die Rechtsaufsichtsbehörde.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant
 
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
 
1 von 22 in Zusammenstellung
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein x
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen 2015 2018 1.280.000
(jährlich 320.000
7.0000027.740
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein wenn ja,
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung
der Maßnahme
zu erwarten
Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus jährl. 
Abschreibungen
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,
2 von 22 in Zusammenstellung
Sachverhalt:
 siehe Anlagen
Anlagen:
- Eilbedürftigkeitsbegründung
- Sachverhalt
- Lageplan
3 von 22 in Zusammenstellung
B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G 
Ratsversammlung vom 20.11.2014 
zu 20.1. Zuschuss an die Stiftung VÖLKERSCHLACHTDENK MAL Leipzig - 
Instandsetzung Außenanlagen, 5. Baustufe, 2. Bauabschnitt - 
EILBEDÜRFTIG 
Vorlage: DS-00176/14 
Beschluss :
1. Die Baumaßnahmen zur Sicherung der Begehbarkeit u nd zur vollständigen grundhaften 
Instandsetzung der Außenanlagen (mit Wasserbecken) werden zur Kenntnis genommen. 
2. Die Gesamtkosten für die 5. Baustufe, 2. Bauabsch nitt betragen 4.800.000 €. Der anteilige 
städtische Zuschuss wird in den Jahren 2015 bis 2018 in Höhe von je 320.000 € in der 
Maßnahme „Zuschuss Stiftung Völkerschlachtdenkmal“ (PSP-Element 7.0000027.740) zur 
Verfügung gestellt. 
3. Der Beschluss gilt unter Vorbehalt der Genehmigun g der Haushaltssatzung der jeweiligen 
Haushaltsjahre durch die Rechtsaufsichtsbehörde. 
Abstimmungsergebnis: 
mehrheitlich angenommen bei 1 Gegenstimme 
Leipzig, den 21.11.2014 
Seite: 1/1 
4 von 22 in Zusammenstellung
Eilbedürftigkeit zur Beschlussfassung über die Vorlage 
„ Zuschuss an die Stiftung VÖLKERSCHLACHTDENKMAL Leipzig - 
Instandsetzung Außenanlagen, 5. Baustufe, 2. Bauabschnitt“ 
zur Erreichung der Ratsversammlung am 20.11.2014 
Bereits  im  Beschlussverfahren  war  eine  Vorlage  "Zus chuss  an  die  Stiftung 
Völkerschlachtdenkmal  Leipzig  -  Instandsetzung  Auße nanlagen,  5.  Baustufe,  2. 
Bauabschnitt", die in der Dienstberatung des Oberbü rgermeisters am 26.08.2014 in erster 
Lesung behandelt wurde. In dieser Vorlage wurde ein e Förderung 40% Freistaat – 40% 
kommunaler Eigenanteil (1.920.000 EUR) – 20% Förderverein angestrebt. 
Die Finanzierung der Außenanlagen am Völkerschlacht denkmal soll nunmehr mit Mitteln 
des  Bundes  aus  dem  Bundesprogramm  „Nationale  Projekte  des  Städtebaus  (2014)" 
erfolgen. Der kommunale Eigenanteil beträgt hier 1. 280.000 EUR. Der Antrag wurde zum 
22.09.2014 beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) eingereicht. 
Bis Ende November 2014 ist der Beschluss über den kommunalen Finanzierungsanteil der 
Stadt Leipzig dem BBSR nachzureichen. 
5 von 22 in Zusammenstellung
HAUSHALTSVORLAGE 
Bau- und Finanzierungsbeschluss 
Bauvorhaben: VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Straße des 18. Oktober 100, 04299 Leipzig 
Instandsetzung Außenanlagen, 
5. Baustufe, 2. Bauabschnitt 
Bauherr/Eigentümer: Stiftung Völkerschlachtdenkmal der Stadt Leipzig 
Geschäftsstelle: C/o Stadt Leipzig, Kulturamt, 
Stadtgeschichtliches Museum 
Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig 
Geschäftsführer: Herr Dr. Rodekamp 
Baufachamt: Stadt Leipzig 
Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau 
Amt für Gebäudemanagement 
Prager Str. 126, 04317 Leipzig 
Stand: 10.10.2014 
6 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
Inhaltsverzeichnis 
Kurzerläuterung 3
1 Grundlagen 4
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 4
1.2 Beschlüsse 5
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 5
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 5
2.2 Ableitung des Bedarfes 6
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 6
2.4 Alternativlösungen 6
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 6
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 6
3.1 Städtebauliche Einordnung 6
3.2 Erläuterung der Planung 7
3.4 Eigentumsverhältnisse 11 
3.5 Energiekonzept 11 
3.6 Barrierefreies Bauen 11 
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 11 
4 Finanzieller Aufwand 11 
5 Finanzierungsplan 12 
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 14 
7 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 14 
7.1 Folgekosten nach DIN 18960 Nutzungskosten im Hochbau 14 
7.2 Aufwandsvergleich 14 
7.3 Arbeitsmarktpolitische Auswirkung 14 
8 Fristenplan 14 
9 Planungsbeteiligte 15 
Anlagen 
Anlage 1 Lageplan 
Stadt Leipzig 2
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
7 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
Kurzerläuterung 
Nach der Fertigstellung des Baukörpers des Völkerschlachtdenkmals im Jahr 2013 umfasst die 5. Baustu-
fe neben verbliebenen Restleistungen im Wesentlichen die Arbeiten an der weitläufigen Denkmalsanlage. 
Im 1. Bauabschnitt werden gegenwärtig Teile der Anlagen (so z. Bsp. die Haupttreppe und die nördlichen 
Kopfbauten) realisiert. 
Der 2. BA umfasst die restlichen Leistungen bis zur Fertigstellung der kompletten Denkmalsanlage im jet-
zigen Bestand. Die unter Denkmalschutz stehenden Außenanlagen weisen einen vergleichsweisen In-
standhaltungsrückstau auf wie auch beim Denkmalskörper vorzufinden war. Neben dem Wasserbecken 
mit den nicht mehr intakten Abdichtungen und den insbesondere in der Konstruktion stark geschädigten 
Kopfbauten, umfassen die Arbeiten sämtliche Treppen in den Freianlagen und alle Wege. Hier ist insbe-
sondere die Herstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherung erforderlich. Die Böschungen müs-
sen in den Bereichen mit Absackungen ergänzt werden und die Bepflanzung in Abstimmung mit dem 
denkmalpflegerischen Gesamtkonzept ergänzt und erweitert werden. Die über 15 Jahre genutzte Baustel-
leneinrichtung wird zurückgebaut und in Anspruch genommene Flächen werden wieder rekultiviert. Für 
die Feuerwehr werden geeignete Zufahrten hergerichtet. Abschließend erhält der Denkmalsvorplatz eine 
der Anlage angemessene Gestaltung mit der Gewährleistung adäquater Sichtbeziehungen und geordne-
ter Stellplatzverhältnisse. 
Stadt Leipzig 3
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
8 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
1 Grundlagen 
1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 
Die Sanierungsschritte des Völkerschlachtdenkmals wurden in 5 Baustufen eingeordnet. Detaillierte An-
gaben geben dazu die entsprechenden Vorlagen der unter Punkt 1.2 aufgeführten Beschlüsse. 
Stufen / Bauzeit Bauabschnitte / Erläuterungen Kosten
1. Stufe : 
1991 - 2001 
(bis zur Stiftungsbil-
dung) 
Seit 1991 ist das Hochbauamt der Stadt Leipzig mit der 
Vorbereitung und Durchführung von Bau- bzw. Instand-
setzungsmaßnahmen am Völkerschlachtdenkmal beauf-
tragt. Von 1991 bis 2001 wurden im Auftrag des Kultu-
ramtes zahlreiche Einzel-, Havarie- und Instandsetzungs-
maßnahmen getätigt. 
ca. 4,0 Mio. € 
Instandsetzung gemäß Gesamtkonzept  (Einordnung in den Finanzhaushalt BK 3000)) 
fertig gestellt               
2. Stufe: 
2002 - 2007 
(ab Stiftungsbildung) 
1. bis 3. Bauabschnitt 
Erstmals wurde 2001 durch das Hochbauamt auf der 
Grundlage der durch die ARGE Völkerschlachtdenkmal 
durchgeführten Diagnostik sowie der Entwurfsplanung 
eine „Gesamtvorlage zur grundhaften Sanierung und In-
standsetzung“ bis 2013 erarbeitet. 
ca. 8,8 Mio. € 
3. Stufe 
2006 - 2009 
4. +  5. Bauabschnitt 
Anschlussfinanzierung durch Zuschuss der Stadt Leipzig 
Ab dem 4. Bauabschnitt (2006) wurde das Gesamtkon-
zept zur grundhaften Sanierung bis 2013 durch das Zu-
rückstellen von Leistungen, insbesondere an der Denk-
malanlage, überarbeitet. Dabei standen die Maßnahmen 
zur Erhaltung des Denkmalkörpers, speziell der Verringe-
rung der Durchfeuchtung, im Vordergrund. 
ca. 2,2 Mio. € 
 Restleistung   
4. Stufe 
2008 - 2013 
6. bis 9. Bauabschnitt        
Anschlussfinanzierung durch Zuschuss der Stadt Leipzig 
Weitere Maßnahmen zur vollständigen Sanierung des 
Denkmalkörpers bis zum 200-jährigen Jubiläum der Völ-
kerschlacht im Jahr 2013. 
ca. 9,5 Mio. € 
Zwischen-Summe: Sanierung des Denkmalkörpers 1. – 9 . BA: ca. 20,5 Mio. 
 
  Bearbeitung 
5. Stufe 
2012 – 2014 
Instandsetzung der großflächigen Außenanlage 
1. Bauabschnitt (5.1) 
Insbesondere Maßnahmen zur Sicherung der Begehbar-
keit für das Jubiläumsjahr. 
ca. 3,2 Mio. 
Beschluss   
2015 - 2018 2. Bauabschnitt (5.2) 
Weitere Maßnahmen zur Sicherung der Begehbarkeit 
und zur vollständigen Instandsetzung der Außenan-
lagen, u.a. Wasserbecken 
ca. 4,8 Mio. € 
Zw.-Summe 5. Stufe: Instandsetzung Außenanlagen: ca. 8 Mio. € 
Gesamtsumme: 1. bis 5. Baustufe ca. 32,5 Mio. € 
Stadt Leipzig 4
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
9 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
Grundlage der Maßnahmen bildet die „Völkerschlachtdenkmal- Außenanlagen, Denkmal-
pflegerische Rahmenkonzeption“. Erstellt wurde sie im September 2001 von der Land-
schaftsarchitektin Dipl.-Ing. C. Amin; bestätigt und genehmigt vom Landesamt für Denk-
malpflege Sachsen, Herrn Dipl. rer. hort. Grau sowie dem Regierungspräsidium Leipzig. 
1.2 Beschlüsse 
Beschlüsse der Stadt Leipzig 
18.01.1999 RB-1671/99: „Leipziger Deklaration zum Vö lkerschlachtdenkmal“ 
3. Stufe: 
18.01.2006: 
2.195 T€ 
RBIV- 511/06:  Zuschuss an die Stiftung 
„Völkerschlachtdenkmal Leipzig, Gesamtkonzeption – Sanierung des Baukör-
pers bis 2013; Baubeschluss 4. + 5. BA der 3. Stufe des Sanierungskonzep-
tes“ 
4. Stufe: 
12.12.2007 
22.06.2011 
9.485 T€ 
RBIV-1070/07:  Zuschuss an die Stiftung                                     
„Völkerschlachtdenkmal Leipzig – weitere Sanierung des Baukörpers 2008 bis 
2013  Baubeschluss 6. bis 9. Bauabschnitt der 4. Baustufe des Sanierungs-
konzeptes“ 
RBV-887/11:  „Völkerschlachtdenkmal Leipzig – Sanierung des Denkmalkör-
pers bis 2013; 
Teilobjekt 1: Fertigstellung Untere Erschließung,                                               
Teilobjekt 2: Havariebeseitigung Decke Museum FORUM 1813“ 
5. Stufe: 
02.05.2012 BS/ VAV-111/12: „Zuschuss an die Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig – 
vorgezogene Einzelmaßnahme zum 1. Bauabschnitt der 5. Stufe des Sanie-
rungskonzeptes – Haupttreppe – und Antrag auf überplanmäßige Auszahlung 
nach § 79 SächsGemO im Jahr 2012“ 
23.01.2013 RBV-1506/13: „Zuschuss an die Stiftung Vö lkerschlachtdenkmal Leipzig – In-
standsetzung Außenanlagen, 5. Baustufe, 1. Bauabschnitt und Bestätigung 
eines außerplanmäßigen Aufwands nach § 79 SächsGemO“ 
2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 
Die in den Bauabschnitten 1. bis 9. zur Sanierung des Denkmalkörpers nicht enthaltenen zu-
rückgestellten Leistungen betreffen die Instandsetzung der großflächigen Außenanlagen. 
Diese sind nach fast 100 Jahren ebenfalls sanierungsbedürftig. Angefahrene Schutt- und Müll-
massen wurden hier während der Bauzeit zu Wallanlagen aufgeschüttet. In Folge von Setzun-
Stadt Leipzig 5
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
10 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
gen resultieren die Schäden am Wegesystem, an Böschungen, am Wasserbecken und an Pla-
teaus der Außenanlagen.  
Die Verwitterung der Treppenstufen ist in letzter Zeit stark vorangeschritten. Bereits erneuerte 
Teilbereiche haben gezeigt, dass nicht nur die Trittstufen, sondern auch die darunter liegenden 
Betonkonstruktionen stark geschädigt sind. Die Blockstufen und Platten weisen Schäden in 
Form von Rissen, Aufbrüchen, Fehlstellen und gänzlich fehlenden Elementen auf. 
Durch die fehlenden Fugen und den nachfolgenden Frostschäden haben sich die Stufen und 
Platten vom Beton gelöst, sind verschoben oder rutschen ab. Die Betonkonstruktion weist da-
durch und durch Fehlen einer Dichtung erhebliche Substanzverluste, Risse und Gefügeschä-
den auf. 
Der Baumbestand ist teilweise überaltert und die Hecken sind stark lückenhaft. 
2.2 Ableitung des Bedarfes 
Die Sanierung der Außenanlagen, insbesondere die Wiederherstellung der Standsicherheit der 
Flächen und Treppenanlagen des 2. Bauabschnittes, ist für die sichere Benutzung sowie Er-
schließung des Denkmals durch die Besucher zwingend erforderlich. 
2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 
Die Notwendigkeit und die Dringlichkeit der umzusetzenden Maßnahmen wird aus Punkt 2.1 
und 2.2 abgeleitet. 
2.4 Alternativlösungen 
keine 
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 
Eine sichere Begehbarkeit, insbesondere der Freitreppen, durch die Besucher kann nicht ge-
währleistet werden. Es besteht erhebliche Unfallgefahr. 
Bei Nichtbeschlussfassung können die Fördermittel in Höhe von 2,56 Mio. € nicht in Anspruch 
genommen werden. 
3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 
3.1 Städtebauliche Einordnung 
Mit der Anlage der Straße des 18. Oktober als repräsentativer Achse zwischen Neuem Rathaus 
und Völkerschlachtdenkmal durch den Leipziger Stadtplane r Hans Strobel wurde der Monu-
mentalbau nach 1913 nicht nur logisch mit dem Stadtorganism us verklammert, sondern auch 
zum hervorgehobenen städtebaulichen Zielpunkt der Großstadt. 
Die Achse der Straße des 18. Oktober ist auch heute noch städtebaulich bedeutsam. 
Die Denkmalsanlage ist an zwei wichtigen städtischen Hauptverkehrsachsen, der Prager Stra-
ße und der Straße An der Tabaksmühle, sowie den im Süden und Südwesten angrenzenden 
Südfriedhof eingeordnet. 
Stadt Leipzig 6
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
11 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
3.2 Erläuterung der Planung 
Instandsetzung Außenanlagen, 2. Bauabschnitt der 5. Baustufe 
Übersicht der Baumaßnahmen mit technologisch optimalem Ablauf für 2015 bis 2018 
Für die Winterpause wurden jeweils zwei Monate berücksichtigt. 
1. 2 Kopfbauten W+S mit Treppe und Innenausbau – 756 T€ 
Bauzeit Außenhülle Kopfbauten:  Februar – Juli 2015, Um den Baubeginn abzusichern, muss 
das Vergabeverfahren bereits Ende des Jahres 2014 beginnen. Das Bauende ist für geplante Ver 
anstaltungen bindend. Der Ausbau erfolgt Ende des Jahres 2015. 
Für die zwei Kopfbauten, Betonbauwerke, außen vollständig mit Naturstein bekleidet, mit dazwischen lie-
gender Freitreppe umfassen die Arbeiten im Wesentlichen: 
• Vollständige Demontage des Natursteins der Treppen (mit 3 Podesten) und der Dachflächen der 
Gebäudedecken mit teilweiser (Treppen + Podeste) bzw. vollständiger (Dachflächen) Aufarbei-
tung zum Wiedereinbau, 
• Reinigung der verbleibenden Natursteinwände, 
Stadt Leipzig 7
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
Lfd. Zeitraum der Ausführung 2015 2016 2017 2018 
Nr. Maßnahmen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 2 Kopfbauten mit Treppe, Innenausbau 
2 Freitreppen oberer Weg 
3 Betreibung Zentrale Baustelleneinrichtung 
4 Wasserbecken 
5 Untere Wasserbeckenumfahrt 
6 Rückbau ZBE, Renaturierung 
7 Hinteres oberes Plateau 
7.1- Denkmalsböschungen NO-SO-SW 
7.2- rückseitiger Rundweg bis Freitreppen 
7.3- Feuerwehrauffahrt Prager Straße 
7.4- Böschung 1- runde Rückseite 
8 Vordere Wegeanlage 
8.1- Obere Allee bis Freitreppen 
8.2- Feuerwehr-Auffahrt Friedhofsweg 
8.3- Böschungen 2- Friedhofsseite längs 
8.4- Böschungen 3- Innenböschungen 
8.5- Böschungen 4- außen, Prager Straße 
9 Eingangszone 
10 Vorplatz- Parkplatz, optional 
Baunebenkosten 
Summen pro Jahr, in Euro 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
Gesamtsumme, in Euro 4.800.000 
12 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
• Vollständiger Abbruch der Betondecken und der Fußböden der Gebäude und teilweiser Abbruch 
der Betonkonstruktion der Treppen und Podeste, 
• Einbau neuer bzw. verstärkender Stahlbetonkonstruktionen und Dichtungen, 
• Mindestausstattung gemäß heutigen technischen Anforderungen und Vorschriften und bauphysi-
kalischen Anforderungen; komplette neue haustechnische Systeme mit Elektro, Beleuchtungen, 
Trinkwasser, Abwasser ect. 
• Fast vollständige Neufertigung von Natursteinstufen und teilweise Podestplatten, 
• Neuverlegung von neuen und wieder aufgearbeiteten Natursteinstufen und Naturstein-Belägen 
mit Verfugung des gesamten Natursteines, 
• Innenausbau mit Fußboden, Putz, Beleuchtung, Fenstern, Aufarbeitung/Umbau der historischen 
Türen, 
• Einbau Ganzglasflächen und -tür als Windfang, 
• Anbau neuer Handläufe an den Treppen mit LED-Beleuchtung. 
Im Treppenbereich 
• Abbruch bzw. Demontage von Natursteinstufen und –podestplatten, deren teilweise Aufarbeitung 
zum Wiedereinbau durch Reinigen im Schlämmstrahlverfahren und Ergänzen 
• Risssanierung der Betonunterkonstruktion, Teilabbruch der tragenden Betonkonstruktion, Verstär-
kung mit neuen Stahlbetonkonstruktionen, 
• Einbau von Dichtungen, 
• Neuverlegung von neuen und wieder aufgearbeiteten Natursteinstufen und –podestplatten  mit 
zugehöriger Verfugung. 
 
2.         
Freitreppen oberer Weg – 155 T€ 
• Abbruch bzw. Demontage von Natursteinstufen, -wangen, deren Aufarbeitung zum Wiedereinbau 
durch Reinigen im Schlämmstrahlverfahren und Ergänzen, nur in geringem Umfang Neumaterial 
erforderlich, 
• Risssanierung der Betonunterkonstruktion, Teilabbruch der tragenden Betonkonstruktion, 
• Verstärkung mit neuen Stahlbetonkonstruktionen, 
• Einbau von Dichtungen, 
• Neuverlegung von neuen und wieder aufgearbeiteten Natursteinstufen und –wangen mit zugehö-
riger Verfugung. 
 
3.         
Betreibung Zentrale Baustelleneinrichtung 2015 bis 2018 – 160 T€ 
Diese beinhaltet die Weiterbetreibung der vorhandenen Zentralen BE am jetzigen Standort mit Baustrom-
versorgung, Bauwasser, Abwasser, Sanitär- und Bürocontainer, Gerüste und Aufzug sowie Beleuchtungs- 
und Zaunanlage bis zur Demontage sowie die teilweise Neuerrichtung, Betreibung und Abbau einer BE im 
vorderen Denkmalbereich. 
 
4.         
Wasserbecken, untere Stufen, Haustechnik – 1.290 T€
Das Wasserbecken ist eine pfahlgegründete Betonbalkenkonstruktion mit 3 Natursteinschichten und einer 
vierstufigen Treppenanlage als umlaufende Einfassung und einer mehrlagigen Weichsohledichtung aus 
Ton auf verfüllten Asche-Müll-Schichten. Der obere Teil der Tondichtung ist aufgeweicht und nur noch 
eine ca. 30 cm dicke Schlamm- und Schwebstoffschicht. 
Folgende Sanierungsschritte sind erforderlich: 
• Trockenlegung: Wasser über vorh. Ablauf ablassen (nach Abschluss der Arbeiten mit Brunnen-
wasser wieder befüllen) inkl. Abfischen oder Umsetzung Fischbestand, 
• NS-Randplatten 50x50 cm, umlaufend am Beckenrand, demontieren, Reinigen und Ergänzen, 
zum Wiedereinbau lagern, 
• Vorhandene 3 Natursteinschichten der Beckenumrandung demontieren, für Wiedereinbau lagern, 
reinigen, Aufarbeiten und ergänzen 
• Freigelegtes Beton-Streifenfundament reinigen, Rissverpressung und Betonsanierung, fachge-
recht mit Dichtungsschlämme abdichten 
• Abtrag und Entsorgung  der oberen 30 cm der Dichtung über die ganze Fläche und vollständige 
Aufnahme der Dichtung im Randbereich 
Stadt Leipzig 8
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
13 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
• Abbruch des alten kombinierten Einlauf-, Überlauf- und Grundablassbauwerkes und des Netzan-
schlußschachtes 
• Erstellung eines neuen Netzanschlussschachtes inkl. haustechnischer Ausstattung vor dem Was-
serbecken und Errichtung eines neuen Zulauf-, Überlauf- und Ablassbauwerkes im Wasserbe-
cken 
• Neuversetzen der 3 Lagen der aufgearbeiteten Natursteinelemente und wasserdichte Verfugung 
und Neufertigen und Versetzen der Treppenstufen 
• Anarbeiten der Sohldichtung an den Naturstein und Aufbringen einer neuen Decklage der Ton-
dichtung und einer Schutzschicht über die gesamte Wasserbeckenfläche und Belastung des 
Randanschlusses mit den aufgearbeiteten Naturstein-Platten. 
   
5.         Untere Wasserbeckenumfahrt – 160 T€ 
• Aufnehmen der Wegebefestigung, Tragschichten, Reste der Pflasterrinnen, Borde und Abläufe; 
• Einbringen einer Drainage und Flächenentwässerung mit Anschluss an das Entwässerungsnetz, 
Versetzen neuer Borde, Einbringen des neuen Wegeaufbaues (siehe Pkt.9) inkl. Verlegen einer 
Pflasterrinne. 
6.         Rückbau der ZBE, Renaturierung – 200 T€ 
• Abbau Gerüst und Aufzug 1, 
• Umzug Bauüberwachung in einen Kopfbau, 
• Abbruch Flächenbefestigung (Asphaltbelag und Schotter), Einzäunung ect. und Entsorgung, 
• Rückbau der Mediensysteme Bauwasser, Abwasser, Elektro, Nachrichten 
• Nach Abbruch der befestigten Flächen Renaturierung der Flächen (Rasen), 
Abdeckung des Kranfundaments als Feuerwehraufstellfläche mit Zufahrt (Einbau von Rasengitterplatten) 
7.              Hinteres oberes Plateau – 445 T€   
7.1, 7.4, 8.3, 8.4, 8,5  Böschungen 
• Wildwuchs Bäume, kranke u. zu alte Bäume roden, Stubben roden 
• Herstellen der historischen Böschungsgeometrien (anheben, neu profilieren) 
• Grasnarben erneuern und ersetzen, 
• Fehlende Hecken nachpflanzen/ersetzen und vorh. Hecken pflegen 
• Wild wachsende Sträucher und Bäume roden. 
• Setzen der Einbauten, wie Beleuchtung, Bänke, Papierkörbe, Infoelemente etc., 
      insbesondere im Kreuzungsbereich Prager Str. Errichtung einer Naturstein- Grundstückseinfas 
sung mit integrierten Info-Tafeln. 
7.2                        Rückseitiger Rundweg bis Freitreppe   
• Aufnehmen der Wegebefestigung, Tragschichten, Reste der Borde, alte Beleuchtungen und Bän-
ke, 
• Rückschnitt Bäume, notwendiger Baumersatz, Versetzen neuer Borde und Fundamente für Bän-
ke u.a. Ausstattungen/Einbauten, Anheben des Weges auf die historischen Höhen mit Einbringen 
des neuen Wegeaufbaues (siehe Pkt.9), 
• Herstellen der angrenzenden Rasenflächen inkl. Ergänzungspflanzung fehlender Heckenab-
schnitte und Heckenverschnitt  uns Errichten neuer Einbauten (Bänke, Papierkörbe, Info-Elemen-
te) 
7.3       Feuerwehrauffahrt Prager Straße 
• Betonplatten der Baustraße demontieren und in Nebenflächen wieder einbauen          (Kompos-
tier- u. Lagerplatz) 
• Abbruch des alten Asphaltweges, Aufnahme des Unterbaues und Verbreiterung um 1m auf 5m, 
• Umverlegung von Elektro-Haupt-Kabeln 
• Hochbordsteine beidseitig in Magerbeton setzen bzw. Erichtung von Stützwände an der Grenze 
zum Friedhofsparkplatz setzen. 
• Einbringen Frostschutz – und Tragschichten, 
• Ertüchtigung der Grundstückseinfahrt (Tragfähigkeit und Kurvenradien) zur Prager Str. und neue 
Asphalt-Fahrbahndecke der gesamten Zufahrt 
• Setzen von Pollern und Beschilderung 
Stadt Leipzig 9
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
14 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
8.              Vordere Wegeanlage – 380 T€    
8.1                        obere Allee bis Freitreppe   
• Aufnehmen der Wegebefestigung, Tragschichten, Reste der Borde, Fundamente alter Beleuch-
tungen, etc. 
• Rückschnitt Bäume, notwendiger Baumersatz, Versetzen neuer Borde und Fundamente für neue 
Ausstattungen/Einbauten, Einbringen des neuen Wegeaufbaues (siehe Pkt.9) 
• Herstellen der angrenzenden Rasenflächen inkl. Ergänzungspflanzung fehlender Heckenab-
schnitte und Heckenverschnitt. 
8.2       Feuerwehrauffahrt Friedhofsweg 
• Alten Asphaltbelag aufnehmen und entsorgen, Auskofferung 
• Einbringen von Frostschutzschicht, Schottertragschicht, Asphalttragschicht, Binderasphalt, Deck-
schicht 
• Hochbord liefern, in Magerbeton versetzen. 
• Herstellen einer neuen Überfahrt über Fußweg zur öffentlichen Straße (Friedhofsweg)  
• Setzen von Pollern und Beschilderung 
 
9. 
                             Eingangszone – 150 T€   
Wegebau + Ausstattung/Einbauten: 
• Vorhandene ungebundene Deckschichten und Tragschichten der Fußweg- und der Fahrbahnzo-
ne aufnehmen inkl. Straßenborde, Pflasterrinnen, alte Beleuchtungs- , Bank- und Einbautenfun-
damente, 
• Austausch und Neuerstellung des Entwässerungs- und Leitungssystems bis zum öfftl.Anschluß, 
Erstellung neues Elektronetz für Beleuchtung und Information, Ertüchtigung bzw. Neusetzen von 
Versorgungsschächten, 
• Einbringen neuer Bank-, Leuchten- und Einbautenfundamente, 
• Neuversetzen der aufgearbeiteteten Straßen-Hochborde in Beton, 
• Einbau der Trag- und Deckschichten 
(neue Deckschicht aus spezieller Mischung (Plazadur-Völkerschlachtdenkmal 0/8) mit Terrazzo- 
Brechsand 0/8-rot verdichtet)  mit neuer Pflasterrinnen und Einläufen, 
• Setzen der Einbauten, wie Beleuchtung, Bänke, Papierkörbe, Infoelemente etc. 
 
10.       
Vorplatz – 500 T€ 
Die bisherige Planung beinhaltet: 
• Alten Asphaltbelag aufnehmen und entsorgen, Auskofferung 
• Aufnahme des alten Regenwassersystem und Errichtung eines neuen inkl. Einläufe 
• Einbringen von Frostschutzschicht, Schottertragschicht, Asphalttragschicht, Binderasphalt, Deck-
schicht 
• Setzen von Hochborden, Pollern, Ausbildung von Wegen, Beschilderung, und Ausstattungen 
gem. noch zu erstellendem Gesamtkonzept. 
 
3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Bau maßnahme 
Diese Maßnahmen sind insbesondere erforderlich, um eine sichere Begehbarkeit zu ermöglichen. 
Die Neuprofilierung und Ersatz der Schichten der Böschungen, Wege und Fahrbahnen verhindert zukünf-
tig Erosionsrinnen, Auskalkungen (Wege) und Einbrüche. 
Durch die Sanierung der Kopfbauten erhält das Museum dringend benötigte, derzeit nicht nutzbare, Ne-
bennutzungsflächen zurück. 
Die Maßnahmen schließen das Beleuchtungskonzept sowohl architektonisch, als auch bzgl. der nächtli-
chen Wegesicherheit ab und gewährleisten die erforderlichen Freiflächeneinbauten (Bänke, Papierkörbe) 
für eine größere Besucherfrequenz. 
Stadt Leipzig 10 
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
15 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
3.4 Eigentumsverhältnisse 
Gemarkung Probstheida Thonberg 
Flurstücksnummer 406 157/2 
Flurstücksgröße in m² 85875 3405 
Eigentum Stiftung Völkerschlachtdenkmal Stiftung Völ kerschlachtdenkmal 
3.5 Energiekonzept 
Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. 
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: 
Begründung:  
> Überwiegend Sanierung von Freianlagen, 
> Untergeordnete Nutzung der Kopfbauten ohne Erfordernis der Nachweisführung. 
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: 
• Energieträger: 
Die energetische Versorgung wird mittels des im Jahr 2006 im Zusammenhang mit der Sorptionstrock-
nungsanlage installierten BHKW realisiert. Die Abwärme des BHKW wird  für die Trocknung im Denkmal 
genutzt. 
Mit den an der Treppe der Kopfbauten vorgesehen Handlaufleuchten wird die Außenbeleuchtung der Bau-
abschnitte 4 bis 9 komplettiert, welche mit den bereits installierten LED – Beleuchtungskörpern der voran-
gegangenen Bauabschnitte die bisherige uneffiziente Komplettanstrahlung substituiert. 
• Wasser/Abwasser: 
Wasserbecken:  Regenwassernutzung insbes. des Denkmalkörpers, bei Defizit Brunnennutzung. 
Erschließung Kopfbauten vorhanden. 
• Stark- und Schwachstrom: 
Erschließung vorhanden. 
3.6 Barrierefreies Bauen 
Bereits im Jahr 2007 wurde für eine barrierefreie Erschließung des mittleren Weges, welcher zum Haut-
plateau führt, eine DIN- gerechte Rampe im Bereich des Trampelpfades im Böschungsbereich der nördli-
chen Fußgängerebene Tabaksmühle, umgesetzt. 
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Nicht relevant. 
4 Finanzieller Aufwand 
Kostenangaben in € brutto, 19 % MwSt. 
Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 15.06.2012 
Stadt Leipzig 11 
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
Ja 
nein 
16 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
Kostengruppe Gesamt 
100 Grundstück 0,00 € 
200 Herrichten und Erschließung 0,00 € 
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 756.000,00 € 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 71.000,00 € 
500 Außenanlagen 3.369.000,00 € 
600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 € 
700 Baunebenkosten 604.000,00 € 
Summe 4.800.000,00 € 
Leistungserstattung des Amtes für Gebäude-
management fiktiv 
0,00 € 
   Die Leistungsabrechnung erfolgt separat mittels jährlicher Verwaltungskostenerstattung. 
5 Finanzierungsplan 
Förderfähigkeit der Maßnahme: 
Die Finanzierung der Außenanlagen am Völkerschlachtdenkmal soll mit Mitteln des Bundes aus dem 
Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus (2014)" ergänzt werden. Der Antrag hierfür wurde 
fristgerecht zum 22.09.2014 beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) eingereicht. 
Die Entscheidung des Bundes über die Mitfinanzierung (Bundesanteil) steht noch aus. 
Ein Nachweis des Beschlusses über den kommunalen Finanzierungsanteil ist von der Stadt Leipzig noch 
nachzureichen. Die Finanzierung der Maßnahme wurde im Förderantrag wie folgt dargesellt: 2/3 Bundes-
mittel (2.560.000 €), 1/3 städtischer Mittel (1.280.000 €) und einem Eigenanteil von 20 % (960.000 €) 
Die Bereitstellung der Mittel wurde bereits in einer Mitgliederversammlung des Förderverein Völker-
schlachtdenkmal e.V. beschlossen. 
Jahr 2015 2016 2017 2018 Gesamt 
Gesamt 1.200.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 4.800.000 € 
Anteil Förderverein 240.000 € 240.000 € 240.000 € 240.000 € 960.000 € 
Fördermittelanteil 640.000 € 640.000 € 640.000 € 640.000 € 2.560.000 € 
Anteil Zuschuss 
Stadt Leipzig 320.000 € 320.000 € 320.000 € 320.000 € 1.280.000 € 
Stadt Leipzig 12 
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
nicht förderfähig 
förderfähig 
17 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
Finanzierungsplan – Übersicht ab Instandsetzung nach Gesamtkonzept 
 davon 
 
Gesamt Stiftungs- Zuschuss Förder- Spenden 
 Baustufen / Bauabschnitte   mittel Stadt mittel  Förder- 
  (FM)    verein 
   T€ T€ T€ T€ T€ 
2. Stufe 
     
 ab Stiftungsbildung      
 SUMME 1. BIS 3. BA 8.827 7.669 247 630 281 
      
      
3. Stufe      
 RB IV-511/06 v. 18.01.2006:      
 SUMME 4. UND 5. BA 2.195  2.195   
      
4. Stufe      
 RB IV-1070/07 v. 12.12.2007      
 SUMME 6. BIS 9. BA 9.485 9.035 450  
ZW.- SUMME 4. bis 9. BA: 
3.+ 4.Stufe,Zuschuss Stadt Leipzig 11.680   
ZW.-SUMME 2002-2013 / 1.– 9. BA 
Sanierung Denkmalkörper: 20.507 7.669 11.477 1.080 281 
5. Stufe - Außenanlagen 
Vorplanung für Fördermittelantrag 98 98 
5. Stufe   ,  1. Bauabschnitt   
BS/ VAV-111/12 v. 02.05.2012 
Haupttreppe, vorgezogene BM 840 200 640 
RB V-1506/13 vom 23.01.2013 2.360 1.080 1.280 
 ZW.-SUMME 2012-2014 
Außenanlagen 1. Bauabschnitt: 3.298 
5. Stufe,         2. Bauabschnitt   
Weitere Maßnahmen gemäß Be-
schlussvorlage 
4.800 1.280 2.560 960 
ZW.-SUMME 2015-2018 
Außenanlagen 2. Bauabschnitt: 4.800 
ZW.-SUMME 2012-2018 
Außenanlagen: 8.098 
2.658 3.840 1.600 
Gesamt - SUMME 
2. bis 5. Baustufe: 28.605 7.669 14.135 4.920 1.881 
Stadt Leipzig 13 
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
18 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (E uro brutto) 
Jahr 2015 2016 2017 2018 Gesamt 
Planung 604.000,00 € 
Bau 4.196.000,00 € 
Gesamt: 5. Baustufe 
2. Bauabschnitt: 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000 ,00 € 4.800.000,00 € 
davon: Zuschuss 
Stadt Leipzig 320.000,00 € 320.000,00 € 320.000,00 € 320.000,00 € 1.2 80.000,00 € 
Weitere Mittel: 880.000,00 € 880.000,00 € 880.000,00 € 880.000,00 € 3.520.000,00 € 
7 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
7.1 Folgekosten nach DIN 18960 Nutzungskosten im Hoc hbau 
Das Denkmal  ist: 
Das Denkmal mit den weitläufigen Außenanlagen ist nach den Baumaßnahmen ohne Flächenzuwachs. 
Somit entstehen keine zusätzlichen Kosten. 
7.2 Aufwandsvergleich 
Nicht möglich, da Vergleichswerte nicht vorhanden, unikates Denkmalsobjekt. 
7.3 Arbeitsmarktpolitische Auswirkung 
Nicht relevant. 
8 Fristenplan 
Baubeginn 01.01.15 
Fertigstellung 31.12.18 
Bei der Darstellung der Baumaßnahmen an den Außenanlagen (v.g. Pkt. 3.2, Seite 7) ist die Winterzeit 
berücksichtigt. 
Ein Baubeginn im 1. Quartal 2015, z.B. Kopfbauten, setzt ein Vergabeverfahren ab 2014 bei finanzieller 
Bereitstellung der Mittel voraus. 
Stadt Leipzig 14 
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt 
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt 
nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt 
19 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement, - in Vertret ung der Stiftung Völkerschlachtdenkmal - 
Haushaltsvorlage VÖLKERSCHLACHTDENKMAL  LEIPZIG             
Stand vom: 10.10.2014 
9 Planungsbeteiligte 
Leistungsbild nach HOAI 2009 Planungsbeteiligte 
Objektplanung nach § 33 ARGE Völkerschlachtdenkmal, Karl-Heine-Str. 31, 04229 Lpz. 
Freianlagen nach § 38 ARGE Völkerschlachtdenkmal 
Tragwerksplanung nach § 49 ARGE Völkerschlachtdenkm al 
Technische Ausrüstung nach § 53 ARGE Völkerschlacht denkmal 
SiGeKo IBW CONSULT, Holzhäuser Str. 120, 04299 Leipz ig 
zurück zum Anfang 
Stadt Leipzig 15 
65/031/0613/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
20 von 22 in Zusammenstellung
A NLAGE 1 
21 von 22 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
01.15/046/11.08
RV
Stand der Umsetzung der Beschlüsse
zur Vorlage Nr. DS-00176/14 vom 21.10.2014
Beschluss der Ratsversammlung vom 20.11.2014
Beschluss- Nr. --
Eingereicht von Dezernat Kultur
Thema:  Zuschuss an die Stiftung VÖLKERSCHLACHTDENKMAL Leipzig - Instandsetzung 
Außenanlagen, 5. Baustufe, 2. Bauabschnitt - EILBEDÜRFTIG
Stand vom 07.05.2015
  noch nicht begonnen
  umgesetzt
  aufgehoben
  in Arbeit
  geändert
Dezernat Kultur
 Datum/Unterschrift (en) 
Beschlusstext:
1. Die Baumaßnahmen zur Sicherung der Begehbarkeit und zur vollständigen grundhaften 
Instandsetzung der Außenanlagen (mit Wasserbecken) werden zur Kenntnis genommen.
 
2. Die Gesamtkosten für die 5. Baustufe, 2. Bauabschnitt betragen 4.800.000 €. Der anteilige 
städtische Zuschuss wird in den Jahren 2015 bis 2018 in Höhe von je 320.000 € in der 
Maßnahme „Zuschuss Stiftung Völkerschlachtdenkmal“ (PSP-Element 7.0000027.740) zur 
Verfügung gestellt.
3. Der Beschluss gilt unter Vorbehalt der Genehmigung der Haushaltssatzung der jeweiligen 
Haushaltsjahre durch die Rechtsaufsichtsbehörde.
 
Sachstand:
Der Beschluss wird geändert durch die Vorlage VI-DS-01181-NF-001.
22 von 22 in Zusammenstellung