27. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und Offenen Freizeittreffs (Stand 31.12.2023)
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-09738
Datum: 2024-03-12
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/7 
 
 
 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-09738 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
 
Betreff: 
27. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und 
Offenen Freizeittreffs (Stand 31.12.2023) 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Stadtentwicklung und Bau  Information zur 
Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie  Information zur 
Kenntnis 
FA Finanzen  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nord  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nordost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Ost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Südost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Süd  Information zur 
Kenntnis 
SBB Südwest  Information zur 
Kenntnis 
SBB Alt-West  Information zur 
Kenntnis 
SBB West  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nordwest  Information zur 
Kenntnis 
SBB Mitte  Information zur 
Kenntnis 
Ratsversammlung 24.04.2024 Information zur 
Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der 27. Sachstandsbericht (Stand 31.12.2023) zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und Offene 
Freizeittreffs wird zur Kenntnis genommen.  
 
Räumlicher Bezug 
 
Stadt Leipzig 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
1 von 20 in Zusammenstellung
2/7 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
X  Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschulen 
(GMS) mit den jeweiligen Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und 
Berufsschulzentren (BSZ).  
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung (HzE) 
sowie Offene Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 20 in Zusammenstellung
3/7 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen X nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 20 in Zusammenstellung
4/7 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 von 20 in Zusammenstellung
5/7 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer X nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung X ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben. 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
III.  Strategische Ziele 
 
Strategische Ziele sind aufgrund des Inhalts der Vorlage nicht zutreffend. 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert.  
5 von 20 in Zusammenstellung
6/7 
 
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschule 
(GMS) mit den jeweiligen Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und 
Berufsschulzentren (BSZ).  
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung (HzE) 
sowie Offene Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
2. Ausführliche Darstellung der Information 
 
In Anlehnung an die Schul- und Kitabaustrategie mit Einordnung nach Blöcken bzw. 
Kapazitätserweiterung und -sicherung erfolgt die Sortierung der Baumaßnahmen in den 
Anlagen. Die Anlagen werden zudem nach Objektnutzung wie folgt untergliedert:  
 
 a) für Schulbau  
 b) für Kita, HzE sowie OFT  
 
In Anlage 0 wird die Anlagenübersicht mit Turnus der Berichterstattung dargestellt. Die 
Anlagenstruktur und die Zeiträume der Berichterstattung zu den einzelnen Anlagen wurde 
mit Anpassung des 23. Sachstandsberichts (VII-Ifo-08035) abgestimmt.  
 
Detaillierte Information zu den Anlagen 
 
Anlagen 1a und 1b Terminübersicht  
 
Die Schul- und Kitabaustrategie (VII-DS-07361-NF-04) wird derzeit fortgeschrieben. 
Aufgrund dessen entfällt Anlage 1 Terminübersicht im aktuellen Bericht. Mit Beschluss der 
fortgeschriebenen Strategie wird die Anlage wieder vorgelegt.  
 
Anlagen 2a und 2b Finanzdaten 
 
Die Schul- und Kitabaustrategie (VII-DS-07361-NF-04) wird derzeit fortgeschrieben. 
Aufgrund dessen entfällt Anlage 2 Finanzdaten im aktuellen Bericht. Mit Beschluss der 
fortgeschriebenen Strategie wird die Anlage wieder vorgelegt.  
 
Anlagen 3a und 3b Unterjährige Mittelumwidmungen  
 
Unterjährige Mittelumwidmungen gemäß folgenden Gesetzesgrundlagen 
 
- § 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (über-/außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen) 
- § 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
- § 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Aufwendungen, Auszahlungen, 
Verpflichtungsermächtigungen)  
 
werden, getrennt nach Schulbau (Anlage 3a) bzw. Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung, 
Offene Freizeittreffs (Anlage 3b) ausgewiesen. Die Berichterstattung erfolgt entsprechend 
den Regelungen zu Wertgrenzen der Hauptsatzung. Dabei werden Mehrkosten aus 
Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind. 
 
Anlagen 4a und 4b Erläuterung risikobehafteter Vorhaben  
 
Mit Verweis auf den Entfall der Anlage 1 Terminübersicht entfällt diese Anlage im aktuellen 
6 von 20 in Zusammenstellung
7/7 
 
Bericht.  
 
Anlagen 6a und 6b Berichterstattung zum Umsetzungsstand Jahresvorhabenplan 
(Werterhaltung) 
 
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes 
2023 für Schulbau (Anlage 6a) und Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung, Offene 
Freizeittreffs (Anlage 6b). 
 
Anlagen 7a und 7b Baukostenvergleiche 
 
Die jährlich bereitgestellte Anlage zu den Baukostenvergleichen wird voraussichtlich für den 
28. Sachstandsbericht vorgelegt. 
 
Anlagen 8a und 8b Übersicht zu in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten 
Maßnahmen 
 
In der Anlage 8a wird bezugnehmend auf die abgeschlossenen Schulbaumaßnahmen eine 
Übersicht zum Beschlusscontrolling und den beschlossenen Kosten dargestellt. Des 
Weiteren werden nicht realisierte Maßnahmen aufgeführt. 
 
Anlage 8b entfällt, da seit Aufnahme der Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung, Offene 
Freizeittreffs im 23. Sachstandsbericht keine Maßnahmen abgeschlossen oder nicht 
realisiert wurden.  
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 0 - Anlagenübersicht (öffentlich) 
 
2 Anlage 3a - Mittelumwidmungen Schulbau (öffentlich) 
 
3 Anlage 3b - Mittelumwidmungen Kita, HzE, OFT (öffentlich) 
 
4 Anlage 6a - Jahresvorhabenplan 2023 Schulbau (öffentlich) 
 
5 Anlage 6b - Jahresvorhabenplan 2023 Kita, HzE, OFT (öffentlich) 
 
6 Anlage 8a - Vorherige Maßnahmen Schulbau (öffentlich) 
 
 
7 von 20 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita Anlagenübersicht Anlage 0
zu VII-Ifo-09738
Anlagen ab 23. Sachstandsbericht Berichtsturnus
Anlage 1 a Terminübersicht Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 2 a Finanzdaten Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 3 a Unterjährige Mittelumwidmungen Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 4 a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 5 Kapazitäten Schulen Schulen 30.06. jährlich
Anlage 6 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, HzE, OFT
Anlage 7 a Baukostenvergleiche Schulen 31.12. jährlich
b Kita, HzE, OFT
Anlage 8 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, HzE, OFT
Berichterstattung zum Umsetzungsstand Jahresvorhabenplan 
(Werterhaltung)
Übersicht zu in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten 
Maßnahmen 
1/1
8 von 20 in Zusammenstellung
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme
Projekt-
definition
(Empfänger)
Antrags-
art
 Betrag
(in Euro) 
Projekt-
definition
(Sender)
Straße / Standort (Sender) Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der DeckungsquelleBeschlussgrundlage
1 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung 7.0001792 § 20 VE                  400.000   7.0002515 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule VII-DS-08539-DS-01
2 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 GY Sanierung 7.0001669 § 20                  211.330   7.0002382 leer BGA Hybridtechnik für Schulen VI-DS-06378-DS-05
3 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 7.0001670 § 20                  344.098   7.0002382 leer BGA Hybridtechnik für Schulen VI-DS-06378-DS-05
4 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau Erweiterungsbau GY Neubau 7.0001671 § 20                  227.062   7.0002382 leer BGA Hybridtechnik für Schulen VI-DS-06378-DS-05
5 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee Gymnasium GY Neubau 7.0001945 § 20               2.240.865   
7.0002378
7.0002513
7.0002518
Zwenkauer Straße 35
Friesenstraße 8
Andromedaweg 25
Schule Connewitz
Schule an der Friesenstraße
Schule am Andromedaweg
TF-2023-032
6 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierung 7.0001935 § 20 VE               1.230.000   7.0001491 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf TF-2023-035
7 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.)Schule an der Volksgartenstraße 
Mehrzweckgebäude MZG Neubau 7.0002066 § 20 VE                  518.800   7.0001784 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße TF-2023-030
8 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 7.0001670 § 20                  200.000   7.0002525
7.0001376
leer
leer
Grünes Klassenzimmer BSZ
Spielplätze Grundschulen TF-2023-037
9 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 7.0001670 § 20 VE                  365.000   7.0002525
7.0001376
leer
leer
Grünes Klassenzimmer BSZ
Spielplätze Grundschulen TF-2023-037
10 91 Philipp-Rosenthal-Straße 61-
63 Schule an der Prager Spitze GY Neubau 7.0001770 § 20 VE               1.500.000   
7.0001977
7.0002210
7.0001672
7.0001942
Gregor-Fuchs-Straße 45
Lumumbastraße 4
Miltitzer Weg 4a
Glockenstraße 6
Schule Feuerwache Ost
Schule an der Lumumbastraße
Schulzentrum Grünau Sporthalle
Schule an der Glockenstraße Sporthalle
TF-2023-031
11 56 Annemarie-Renger-Straße 19 Schule Hauptbahnhof-Westseite GY Neubau 7.0002124 §79                  350.000   7.0002205 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) 205. Schule TF-2023-023
Stadt Leipzig
Amt für Schule Anlage 3a
zu VII-Ifo-09738 Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 31.12.2023)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
9 von 20 in Zusammenstellung
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Projekt-
definition
(Empfänger)
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Projekt-
definition
(Sender)
Straße / Standort (Sender) Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der DeckungsquelleBeschlussgrundlage
1 533 Otto-Michael-Str. 2a Kita "Fröbelchen" Kita Neubau 7.0001357 § 20
VE 23 kw 24 3.419.300,00 7.0001991
7.0002217
Kita Poetenweg 24
Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau
Kita "Am Schlösschen"
Kita "Igelnest" -
Stadt Leipzig
Amt für Jugend und Familie Anlage 3b
zu VII-Ifo-0xxxx
Kindertagesstätten, 
Hilfe zur Erziehung,
Anlage 3a
zu VII-Ifo-08035
Anlage 3b
zu VII-Ifo-09738Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung, Offene Freizeittreffs (Stand 31.12.2023)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
10 von 20 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2023 - Schulbau
Anlage 6a
zu VII-Ifo-09738
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget 
2023  Umsetzungsstand 
1 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR WTH/TC, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 50.000 €             keine Umsetzung
2 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR Hauswirtschaft, Planung 2023 - Einbau 2024 5.000 €               in 2024
3 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR Chemie Einbau (Planung war 2020) 18.750 €             in Arbeit
4 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS FUR TC/WTH Planung 8.000 €               in Arbeit
5 Am Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Keller, Instandsetzung Fußboden, Mauerwerk, Elektro 44.000 €             in Arbeit
6 Am Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Malerarbeiten Klassenzimmer, Flur 20.000 €             keine Umsetzung
7 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Austausch maroder Fenster 19.967 €             in Arbeit
8 Am kleinen Feld 3-5 BSZ 6 Arwed-Rossbach BSZ IS Dach -  €                    entfallen
9 An der Märchenwiese 3 FÖS Albert Schweitzer FÖS FUR Werken, Planung 2023 - Einbau 2024 5.000 €               in Vorbereitung
10 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule GS FUR Werkraum Möbel komplett, Planung 2023 - Einbau 2024 8.300 €               in Arbeit
11 An der Querbreite 008 BSZ 7 BSZ Maßnahmen Fenstererhaltung bis  Sanierung jährlich 5.906 €               in 2024
12 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Neueinr. FUR Werken/TC, Planung 2023 - Einbau 2024 5.000 €               in 2024
13 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Arbeiten Digipakt 15.000 €             in 2024
14 Crednerstraße 1 BSZ 1 BSZ Instandsetzung Fenster 20.000 €             in Arbeit
15 Döllingstraße 25 24. Schule/ SH GS Renovierungsarbeiten Klassenzimmer( Boden- und Wandbeläge) 20.000 €             fertig
16 Dösner Weg 27 Apollonia-von-Wiedebach-Schule OS Malerarbeiten Einzug Georg-Schumann-Schule 47.500 €             in Arbeit
17 Elsbethstr. 1-3 Geschwister-Scholl-Schule GS Malerarbeiten/Schallschutz 18.451 €             fertig
18 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY Überarbeitung Fenster 17.878 €             fertig
19 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY FUR Chemie inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 76.300 €             in Arbeit
20 Erfurter Str. 14 Schule Erfurter Str. GS Auflagen, Instandsetzungsmaßnahmen 20.000 €             in Arbeit
21 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-GS GS Renovierung Dusche/Umkleide Lehrer in SH 25.000 €             in Arbeit
22 Erfurter Straße 9  Erich Kästner-Schule/ SH GS Instandsetzung Umkleiden -  €                    entfallen
23 Geibelstraße 74 A.-F.-Oeser-Schule GS Digitalpakt Errichtung TB-Wand 4.500 €               fertig
24 Geithainer  Str. 58 BSZ 3 Karl-Heine-Schule, Ast. BSZ neu Eindichtung Fenster Glasgang incl. Gerüst 30.000 €             fertig
25 Geithainer  Str. 58 BSZ 3 Karl-Heine-Schule, Ast./ SH BSZ Sanierung Sanitärbereich -  €                    entfallen
26 Gemeindeamtsstraße 8 Nachbarschaftsschule Schule Planung FUR Chemie, Biologie, Physik 24.000 €             keine Umsetzung
27 Gemeinedamtstr. 8-10 Nachbarschaftsschule GMS FUR Chemie inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 -  €                    entfallen
28 Gemeinedamtstr. 8-10 Nachbarschaftsschule GMS FUR Physik inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 -  €                    entfallen
29 Gemeinedamtstr. 8-10 Nachbarschaftsschule GMS FUR Biologie inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 -  €                    entfallen
30 Georg-Schwarz-Straße 113 Neue OS Georg-Schwarz-Straße 113 OS Malerarbeiten TH 1 24.944 €             fertig
31 Glockenstraße 3 6 Georg-Schumann-Schule, Erweiterungsbau OS Umnutzung Produktives Lernen, Herrichten von Räumen 15.000 €             in Arbeit
32 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Maler- und Fussbodenarbeiten 15.000 €             in 2024
33 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Akustikmaßnahmen Räume weiterführen, dito Bodenbeläge, Malerarbeiten 19.313 €             fertig
34 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Parkettsanierung Klassenzimmer EG und 1.OG 48.388 €             fertig
35 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Sonnenschutz in Abstimmung mit Denkmalschutz Süd - und Südwestseite 65.000 €             in Arbeit
36 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Renovierungsanstrich Flure 1.998 €               in Arbeit
37 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Schallschutz  Flure EG 7.428 €               in Arbeit
38 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Renovierungsanstrich Klassenzimmer 4.746 €               in Arbeit
39 Goldschmidtstraße 20 Henriette-Goldschmidt-Schule (BSZ 11) BSZ Erneuerung Elektroinstallation in den Unterrichtsräumen 40.000 €             keine Umsetzung
1/3
11 von 20 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2023 - Schulbau
Anlage 6a
zu VII-Ifo-09738
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget 
2023  Umsetzungsstand 
40 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-GS GS Malerarbeiten, Fußböden, Schallschutz 35.400 €             in Arbeit
41 Grünauer Allee 35  Joachim-Ringelnatz-Schule GS Malerarbeiten, Fliesen erneuern TH, Austausch Rauchmelder 29.374 €             in Arbeit
42 Gustav-Kühn-Straße 1 39. Schule GS Erneuerung von 2 Hängelampen im Atrium 1.922 €               fertig
43 Heinrichstraße 43 - 45 125. Schule OS FUR Physik inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 69.268 €             in Arbeit
44 Hohe Str. 45 Schule am Floßplatz GS Aufarbeitung Wandflächen nach erfolgter Beamermontage 3.267 €               in Arbeit
45 Husemannstraße 2 August-Bebel-Schule GS Akustiksanierung Hort - Raum 117 6.699 €               fertig
46 Husemannstraße 2 August-Bebel-Schule GS Vorbereitung Familienzentrum 124.000 €          in Arbeit
47 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Malerarbeiten, Fußböden, Schallschutz 46.333 €             fertig
48 Kantatenweg 40 Fritz-Gietzelt-Schule FÖS Malerarbeiten, Instandsetzung Fenster 30.000 €             in 2024
49 Kohlgartenstraße 58 BSZ 12 Robert-Blum-Schule, Ast., 
BSZ 11 H.-Goldschm.-Schule, Ast. BSZ Strangerneuerung Trinkwasser und Erneuerung WC-Installationen 186.370 €          fertig
50 Konradstraße 67 16. Schule OS Reparatur, Austausch und Anstrich der Holzfenster 60.000 €             in Arbeit
51 Konradstraße 67 16. Schule/ SH OS Instandsetzungsmaßnahmen, Auflagen 45.367 €             fertig
52 Lidicestr. 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule OS Elektronisches schwarzes Brett 1.248 €               fertig
53 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule GS Herrichten Inklusionsraum, Instandsetzung Toiletten und Fenster in Speiseraum 45.000 €             in 2024
54 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule GS  AkusƟkmaßnahmen weiterführen, 31.835 €            fertig
55 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule GS Erhaltung der Nutzbarkeit, Werterhaltung 10.000 €             keine Umsetzung
56 Mannheimer Str. 128C Friedrich-Fröbel-Schule GS Reparatur und Anstrich der Holzfenster 25.000 €             in Arbeit
57 Mannheimer Str. 128C Friedrich-Fröbel-Schule GS Malern Treppenhäuser, Tisch- + Bankersatz 38.526 €             fertig
58 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Anschluss Geschirrspüler 2.000 €               in 2024
59 Möbiusstraße 8 Humboldt-Schule GY FUR Neuausstattung Chemieräume, Planung 2023 - Einbau 2024 10.000 €             in Vorbereitung
60 Neptunweg 31 Schule Neptunweg FÖS Malerarbeiten Räume 02, 03, 28, 29 7.581 €               fertig
61 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung Dach -  €                    entfallen
62 Paul-Gruner-Straße 50 Petrischule OS Miete Fassadennetz 32.000 €             fertig
63 Pestalozzistraße 39 - 41 Heinrich-Pestalozzi-Schule OS Erneuerung Türen / Malerarbeiten / Instandsetzung Fenster Westseite 30.000 €             in 2024
64 Portitzer Straße 1 Adolph-Diesterweg-Schule FÖS Schutz  Fassadeninnenseite 30.000 €             in Arbeit
65 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Ertüchtigung von Klassenräumen (Malerarbeiten, Bodenbelagswechsel, Schallschutz) 60.000 €             fertig
66 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Treppe aufarbeiten, AUR-Sanierung 3 Räume, Schmutzfangteppich Eingang 57.718 €             in Arbeit
67 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS FUR Neuausstattung Werkenraum 1 und 2, Planung 2023 - Einbau 2024 5.000 €               in Vorbereitung
68 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Fussböden Treppenhaus 19.313 €             fertig
69 Rosenowstraße 56 ehem. 66. Schule/Auslagerung Vor-Interim Tauchauer Str. GS Maler- und Sanierungsarbeiten 25.000 €             fertig
70 Rosenowstraße 56 66. Schule GS Anschluss Geschirrspüler 2.000 €               in Arbeit
71 Rosenweg 59 FÖS Rosenweg FÖS Malerarbeiten, Dachabdichtung, Fahrradständer 65.000 €             fertig
72 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Malerarbeiten, Fußböden, Schallschutz 50.000 €             fertig 
73 Schleußiger Weg 1 Schulbiologiezentrum, außerschulischer Lernort Instandhaltung 50.000 €             in 2024
74 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ FUR Chemie inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 -  €                    entfallen
75 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ FUR Biologie inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 -  €                    entfallen
76 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ FUR + Vorb.raum Medizinische Fachangestellte, Planung 2023 - Einbau 2024 -  €                    entfallen
77 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule/ SH BSZ Ertüchtigung Dachbahn Flachdach 15.000 €             in 2024
78 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ Instandsetzungsanstrich Fenster/Gauben 80.000 €             in Arbeit
2/3
12 von 20 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2023 - Schulbau
Anlage 6a
zu VII-Ifo-09738
Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget 
2023  Umsetzungsstand 
79 Schönbachstr. 17 Neue Nikolaischule GY Anschluss Geschirrspüler 2.000 €               in 2024
80 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY 2 FUR Chemie inkl. Vorbereitung 275.000 €          in Vorbereitung
81 Schulstraße 6 Schule Mölkau (OS) OS FUR Physik  inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 100.000 €          fertig
82 Schulstraße 6 Schule Mölkau (OS) OS Verputz- und Malerarbeiten aufgrund Anbau Mensagebäude, 
RSt heißt "Rückbau+Umversetzen von UV aus FluchtuRettWegen" 37.200 €            in Arbeit
83 Schulstraße 8 Schule Mölkau (GS) GS Umbau Garderoben und WC-Installationen 12.994 €             fertig
84 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Anschluss Geschirrspüler 6.000 €               fertig
85 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule GS Reparatur Sanitär Jungen 29.791 €             fertig
86 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Herrichten Horträumen als AUR 50.679 €             fertig
87 Stöckelstraße 45 Clara-Wieck-Schule GS Instandsetzung 2-3 Räume & Türen ein Geschoss 60.000 €             fertig
88 Stöckelstraße 45 Clara-Wieck-Schule GS Instandsetzungsarbeiten in Klassenzimmern / Zimmertüren 48.200 €             fertig
89 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Bodenbelag, Schallschutz 35.000 €             fertig
90 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Anschluss Geschirrspüler 2.000 €               in 2024
91 Stuttgarter Allee 5 84. Oberschule OS Turnhalle - Erneuerung Decken Umkleide u. Sanitärbereich 25.000 €             in 2024
92 Tarostraße 4 Anton-Philipp-Reclam-Schule GY Instandsetzung Holzfenster Haus 1, Auflagen 85.115 €             in Arbeit
93 Tarostraße 4 Anton-Philipp-Reclam-Schule GY FUR Physikkursraum Umgestaltung, Planung 2023 - Einbau 2024 6.700 €               in Arbeit
94 Uhlandstraße 28 Uhlandstraße OS Instandsetzungsmaßnahmen, Auflagen, Erneuerung Fenster 75.082 €             in 2024
95 Uranusstraße 1 91. Schule GS FUR Werkraumausstattung mit Strom, Planung 2023 - Einbau 2024 5.000 €               in Vorbereitung
96 Virchowstraße 4 -6 35. Oberschule OS FUR Chemie inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 76.000 €             in Vorbereitung
97 Virchowstraße 4 -6 35. Oberschule OS FUR Physik inkl. Vorbereitung, Planung läuft 2022 - Einbau 2023 59.368 €             in Arbeit
98 Virchowstraße 4 -6 35. Oberschule OS FUR Komplettausstattung TC-/WTH-Kabinett, Planung 2023 - Einbau 2024 5.000 €               in Vorbereitung
99 Volksgartenstr, 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Malerarbeiten 10.000 €             keine Umsetzung
100 Willi-Bredel-Str. 015 Wilhelm-Ostwald-Schule GY SH: Instandsetzung WC-Anlagen 25.000 €             in Arbeit
101 Zwenkauer Straße 35 GS Connewitz GS Maler- und Fussbodenarbeiten 30.000 €             in 2024
102 Zentral Trinkbrunnen an Schulen Schulen bauliche Leistung für Einbau Trinkbrunnen gem. A 0228/19/20 15.000 €             keine Umsetzung
3/3
13 von 20 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2023 - Kita, HzE, OFT
Anlage 6b
zu VII-Ifo-09738
Nr. Straße / Standort Kategorie Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget
2023  Umsetzungsstand 
1 Alte Straße 2 Kita Handläufe TRH innen, Außentreppe, Treppe zum KiWa-Raum 50.000 €                       in Arbeit
2 Am Kirschberg 37 Kita Einrichtung Außen-WC im KG 25.000 €                       in 2024
3 Am Kirschberg 37/ 39 Kita Badsanierung im KG 42.510 €                       fertig
4 Am Kirschberg 37/ 39 Kita Schallschutzmaßnahmen 20.000 €                       in 2024
5 Bornaische Straße 182 C  Neubau Kita Putz- und Malerarbeiten 15.000 €                       in Vorbereitung
6 Dahlienstraße 075A Kita Schallschutz 30.000 €                       in 2024
7 Dahlienstraße 075A Kita Instandsetzung Putzflächen Wirtschaftseingang 10.000 €                       in 2024
8 Döllingstraße 021 Kita Ertüchtigung Decke 109.550 €                     fertig
9 Döllingstraße 021 Kita Zusätzliche Arbeiten im Rahmen der Statische Ertüchtigung der Geschoßdecken 33.764 €                       fertig
10 Eisenacher Straße 38 Kita Malerarbeiten Treppenhaus 8.000 €                         keine Umsetzung
11 Eisenbahnstraße 52 Kita Schallschutzmaßnahmen 4.752 €                         fertig
12 Erich-Zeigner-Allee 038 HzE Aufarbeitung Treppe (Geländer und Stufen) 10.000 €                       in 2024
13 Erich-Zeigner-Allee 077 Kita Ertüchtigung Dachbahn und Dachrinne 50.000 €                       in 2024
14 Friedrich-Bosse-Straße 87a Kita Sanierung Nebengebäude Weiterführung 58.351 €                       in 2024
15 Gabelsberger Straße 28-30 Kita Fußbodenbelag 15.000 €                       in Vorbereitung
16 Garskestr. 17 Kita Erneuerung 1 Kinderbad 40.000 €                       fertig
17 Garskestr. 17 Kita Fertigstellung Badsanierung 2022 31.000 €                       fertig
18 Garskestraße 015 -017 Kita Außenantrich Fenster; Dach-IS -  €                              entfallen
19 Gersterstraße 009 -009a Kita Fußbodenbelag und malern 35.000 €                       in Arbeit
20 Grünauer Allee 18 Kita Sanierung Wirtschaftsrampe und Geländer 33.500 €                       in Vorbereitung
21 Grünauer Allee 18 Kita Schallschutz 30.000 €                       in Arbeit
22 Heilemannstraße 19 Kita Schutzanstrich Fenster und Fußbodenbelag 40.000 €                       in Arbeit
23 Holsteinstraße 062 -064 Kita Fußbodenbelag 20.000 €                       in Vorbereitung
24 Karl-Heine-Str. 34 Kita Neukonstruktion Eingangsbereich 130.000 €                     in 2024
25 Koehlerstraße 7 Kita Schutzmaßnahmen Fassade und Ausbesserung Außentreppe 25.000 €                       keine Umsetzung
26 Königsteinstraße 070 -072 Kita Instandsetzung Betonwand Wirtschaftseingang 30.000 €                       in Arbeit
27 Königsteinstraße 070 -072 Kita Erneuerung Zuwegung 20.000 €                       in 2024
28 Königsteinstraße 070-072 Kita Sanierung von zwei Kindergartenbädern 5.000 €                         fertig
29 Kurt-Tucholsky-Straße 010 -012 Kita Fußbodenbelag und malern je 20.000 für KITA und OFT 14.039 €                       fertig
30 Lerchenrain 014 -016 Kita Schutzanstrich Fenster und Fußbodenbelag 25.000 €                       in Vorbereitung 
31 Lerchenrain 059 HzE Schutzanstrich Fenster und Fußbodenbelag 20.000 €                       in Vorbereitung 
32 Lichtenbergweg 003 Kita Schutzanstrich Fenster und Fußbodenbelag, Einbau Zutrittskontrolle 20.000 €                       in Vorbereitung 
33 Lichtenbergweg 003 Neubau Kita Einbau Zutrittskontrolle, Erneuerung Rollos EG 13.900 €                       in Vorbereitung 
34 Liliensteinstr. 1 Kita Dachreparatur und Nebenarbeiten 11.389 €                       fertig
35 Marschnerstraße 021 Kita 3650 - JVP - Behebung Brandschutzmängel 25.000 €                       in 2024
36 Oststraße 181B OFT Malerarbeiten 20.000 €                       in Vorbereitung
37 Poserstraße 55/ 55a Kita Notreparaturen 56.374 €                       in Arbeit
38 Poserstraße 55/ 55a Kita Schallschutzmaßnahmen 20.000 €                       keine Umsetzung
39 Richard-Lehmann-Straße 028 -030 Kita Malerarbeiten und Fußbodenbelag 15.000 €                       in Vorbereitung
40 Schulzeweg 11/13 Kita/OFT Dachreparaturen+ Reparatur Grundleitungen 25.561 €                       in Arbeit
41 Seidelstraße 001 -003 Kita Schallschutzdecken und Fußbodenbelag 20.000 €                       in Vorbereitung
42 Stollberger Straße 8/ 8a Kita Rep. Teilbereiche Dach, Abstellung Ursachen Legionellenbefall 12.534 €                       fertig
43 Stollberger Straße 8/ 8a Kita Schallschutzmaßnahmen 20.000 €                       in 2024
44 Stuttgarter Allee 9 OFT Notreparaturen Dach und Lichtkuppel 35.351 €                       fertig
1/2
14 von 20 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2023 - Kita, HzE, OFT
Anlage 6b
zu VII-Ifo-09738
Nr. Straße / Standort Kategorie Kurzbezeichnung der Maßnahme  Budget
2023  Umsetzungsstand 
45 Tarostraße 007 -009 Kita Bodenbeläge, Malerarbeiten div. Räume, Auflagen, Instandsetzungsmaßnahmen 10.000 €                       keine Umsetzung
46 Tarostraße 9 Kita Schallschutzmaßnahmen 4 GR 1. OG 20.000 €                       keine Umsetzung
47 Täubchenweg 030 Kita Schutzanstrich Fenster 15.000 €                       in Vorbereitung
48 Ziolkowskistraße 025 -025a Kita Umbau Bäder Kita Sonnenmond 50.000 €                       keine Umsetzung
49 Zentral Digitalstragie Anbindung Kitas ans Stadtnetz, bauliche Maßnahmen 100.000 €                     keine Umsetzung
2/2
15 von 20 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufge listete Maßnahmen 
Anlage 8a 
zu VII-Ifo-09738 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
1 67 Curiestraße 1 Schule Thonberg FÖS Neubau 10.2015 05.2 016 06.2017 03.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03974- 
NF-01          6.615.944 €       1.067.147 € 16,13% 
2 129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung 08.201 6 05.2017 09.2017 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03  s. ID65  s. ID65  s. ID65 
3 14 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Erweiteru ng 01.2016 11.2017 09.2017 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-0389 2          4.371.390 €                     - € 0,00%
4 17 Bernhard-Göring-Straße 107 Ida-Blum-Schule GS Erwei terung - -                         - €   
5 245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiteru ng 05.2016 03.2017 03.2018 06.2019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01-DS-01          2.053.000 €          365.000 € 17,78% 
6 12 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Erweite rung 08.2015 09.2016 06.2018 DS-00440/14 VI-DS-02019- 
DS-03          5.870.000 € -    1.100.000 € -18,74% 
7 74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Erweiterung 09.2017 09.2018 - VI-DS-03778- 
DS-03          1.400.000 €          498.000 € 35,57% 
8 99 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Erweiterung 04.2017 06 .2017 08.2017 - -                         - €   
9 22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 10.2015 01.2 018 10.2018 09.2020 VI-DS-03634 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung          4.600.000 €          643.500 € 13,99% 
10 112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 07.2016 06 .2018 01.2020 06.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21          4.500.000 €                     - € 0,00% 
11 513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Erweiterung 10.2015 08.2019 04.2020 09.2020 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 8b 
Hauptsatzung          2.000.000 €            90.000 € 4,50% 
12 81 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 05 .2016 05.2017 08.2017 - VI-DS-03916             820.000 €                     - € 0,00% 
13 5 Dösner Weg 27 Schule am Dösner Weg GS Neubau 09.2015 08.2016 - VI-DS-01589- 
NF-01          1.380.000 €          650.000 € 47,10% 
14 204 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Lößnig / Marienbr unn GS Neubau 06.2025 06.2027 06.2028 07.2031 - -                         - €   
15 20 Gießerstraße 6 Schule an der Gießerstraße GS Neuba u 11.2015 11.2017 05.2018 10.2020 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        15.725.000 €          625.000 € 3,97% 
16 27 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenber g GS Neubau 01.2016 11.2017 11.2017 09.2019 VI-DS-02296 VI-DS-05050- 
DS-02          1.812.500 €       1.392.200 € 76,81% 
17 30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 08.2019 03.202 0 08.2022 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -                         - €   
18 24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 08.2016 05 .2017 09.2017 10.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03          5.956.000 €       2.027.571 € 34,04% 
19 15 Bernhard-Göring-Straße 107 Ida-Blum-Schule GS Sani erung 02.2016 02.2017 10.2018 RBV-978/11 VI-DS-02549- 
NF-04          2.612.640 €          717.000 € 27,44% 
20 16 Bernhard-Göring-Straße 107 Ida-Blum-Schule GS Sani erung 02.2016 02.2017 10.2018 RBV-978/11 VI-DS-02549- 
NF-04          3.371.960 €          719.000 € 21,32% 
Stand: 08.02.2024 
10:56 Uhr 1/5 
16 von 20 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufge listete Maßnahmen 
Anlage 8a 
zu VII-Ifo-09738 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
21 230 Diderotstraße 37 Wilhelm-Hauff-Schule GS Sanierun g 09.2016 12.2017 - VI-DS-01366- 
DS-03          1.600.000 €          581.000 € 36,31% 
22 4 Dösner Weg 27 Schule am Dösner Weg GS Sanierung 01.2 016 02.2017 07.2018 - VI-DS-03237- 
DS-05          4.049.400 €          827.000 € 20,42% 
23 31 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanie rung 10.2015 08.2016 09.2017 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03          3.726.700 €          955.000 € 25,63% 
24 32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS Sanie rung 10.2015 08.2016 09.2017 10.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03          3.350.300 €          224.000 € 6,69% 
25 7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 03.2017 06.20 17 07.2018 02.2021 VI-DS-02371 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung          2.700.000 €          336.651 € 12,47% 
26 8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 03.2017 06.20 17 07.2018 02.2021 VI-DS-02371 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung          4.456.370 €       1.054.252 € 23,66% 
27 9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sani erung 06.2016 04.2017 10.2017 08.2020 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung          5.081.500 €       2.336.100 € 45,97% 
28 1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Sanierung 01 .2020 07.2022 04.2023 04.2025 VII-DS-00675 -                         - €   
29 28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 09.2013 10.2015 11.2016 06.2019 RBV-1351/12 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung          9.270.000 €       1.985.000 € 21,41% 
30 100 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung 06.201 7 08.2017 12.2018 - VI-DS-03512- 
DS-02          1.778.055 €          704.445 € 39,62% 
31 65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung (inn.) 08 .2016 05.2017 09.2017 10.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03          7.864.000 €       2.783.300 € 35,39% 
32 6 Addis-Abeba-Platz 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS , SH Neubau 08.2015 02.2017 03.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02        17.000.000 €       5.319.000 € 31,29% 
33 18 Baumannstraße 13 Schule am grünen Gleis GS, SH Neu bau 09.2015 03.2017 09.2018 08.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-04        17.075.000 €       7.165.000 € 41,96% 
34 11 Thierschstraße 5 Johannes-Hegenbarth-Schule GS, S H Neubau 02.2016 12.2017 08.2018 01.2021 VI-DS-02035 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        16.000.000 €       1.975.000 € 12,34% 
35 107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweit erung 08.2015 06.2018 12.2018 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05885- 
NF-01          6.250.000 €                     - € 0,00% 
36 455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 05.2016 06.2018 10.2019 04.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung          5.000.000 €          500.000 € 10,00% 
37 782 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (I nterim) GY Interim 04.2022 06.2022 01.2023 - VII-DS-07120- 
DS-01             195.000 €            80.000 € 41,03% 
38 52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Neubau 06.201 3 04.2014 03.2015 06.2017 RBV-1627/13 RBV-2041/14        25.710.000 €                     - € 0,00% 
39 49 Bornaische Straße 104 Louise-Otto-Peters-Schule G Y Sanierung 10.2014 12.2015 - DS-00079/14          2.060.000 €          995.950 € 48,35% 
40 50 Gorkistraße 25 Goethe-Schule GY Sanierung 09.2012 12 .2013 04.2014 07.2017 RBV 1352/12 VI-DS-02532- 
DS-02        16.789.904 €       3.261.996 € 19,43% 
Stand: 08.02.2024 
10:56 Uhr 2/5 
17 von 20 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufge listete Maßnahmen 
Anlage 8a 
zu VII-Ifo-09738 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
41 53 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten GY Sa nierung 09.2012 12.2016 01.2018 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01        23.825.037 €       6.490.882 € 27,24% 
42 163 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule GY Sanierung 06.2018 06.2018 01.2019 08.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01        16.000.000 €     13.979.051 € 87,37% 
43 514 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule GY Sanierung 06.2018 06.2018 01.2019 08.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01  s. ID163  s. ID163 s. ID163 
44 125 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 GY Sani erung 09.2015 10.2016 10.2017 08.2020 VI-DS-02076 VI-DS-03566- 
DS-03  s. ID127  s. ID127  s. ID127 
45 336 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus- 
Schule (Haus 2) GY Sanierung 02.2016 10.2017 10.2019 VI-DS-01450 VI-DS-02023- 
DS-04          1.600.000 €       4.139.988 € 258,75% 
46 162 Bremer Straße (o. HNr.) Schule an der Bremer St raße GY, SH Neubau 08.2026 08.2027 08.2029 07.2032 - -                         - €   
47 233 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung - -                         - €   
48 577 Ferdinand-Jost-Straße 33 Schule am Weißeplatz O S Erweiterung - VI-DS-03164          4.683.300 €          971.749 €  20,75% 
49 77 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Erw eiterung - VI-DS-01736- 
DS-03             650.000 €       1.529.500 € 235,31% 
50 78 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule OS Erweiterung - VI-DS-01736- 
DS-03             650.000 €          282.500 € 43,46% 
51 43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 09.2015 08.2017 03.2018 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02-DS-02          5.850.000 €          700.000 € 11,97% 
52 340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterun g 04.2017 03.2018 03.2019 07.2022 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung          3.520.000 €          420.000 € 11,93% 
53 79 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Erweiterung - VI-DS-01736- 
DS-03             650.000 €          271.300 € 41,74% 
54 80 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Erweiterung - VI-DS-01736- 
DS-03             650.000 €          277.250 € 42,65% 
55 140 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch OS Erweiterung - -                         - €   
56 394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Pla tz OS Neubau 06.2018 06.2018 01.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06478- 
DS-01        18.000.000 €       9.011.248 € 50,06% 
57 34 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Neubau 09.2 015 07.2016 - VI-DS-01589- 
NF-01          1.380.000 €          793.000 € 57,46% 
58 38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportoberschule OS Neubau 0 2.2017 05.2016 04.2018 - VI-DS- 
00526/14        19.071.006 €                     - € 0,00% 
59 60 Zschochersche Straße 78 Oberschule OS Neubau - -                         - €   
60 258 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung 02.2019 0 2.2021 04.2022 - VI-DS-06642- 
NF-02-DS-01          2.842.100 €       1.196.270 € 42,09% 
Stand: 08.02.2024 
10:56 Uhr 3/5 
18 von 20 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufge listete Maßnahmen 
Anlage 8a 
zu VII-Ifo-09738 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
61 36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung 03.2016 09.2016 10.2017 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02          2.887.750 €          945.000 € 32,72% 
62 37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung 03.2016 09.2016 10.2017 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02          3.978.000 €          700.000 € 17,60% 
63 42 Dösner Weg 27 Caroline-Neuber-Schule OS Sanierung - -                         - €   
64 33 Ferdinand-Jost-Straße 33 Schule am Weißeplatz OS Sanierung 05.2015 08.2016 08.2018 - DS-00831/14- 
DS-02          3.392.370 €          894.000 € 26,35% 
65 86 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße OS Sanier ung 08.2015 02.2018 06.2018 07.2020 VI-DS-03635 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung          5.466.000 €          971.000 € 17,76% 
66 126 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 09.2017 07 .2017 07.2018 10.2020 VI-DS-01450 VI-DS-02026- 
DS-03          6.191.000 €       1.049.290 € 16,95% 
67 128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 05.2016 07 .2018 07.2019 04.2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378- 
DS-05  s. ID126  s. ID126  s. ID126 
68 39 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße OS Sanierung 11 .2014 11.2015 06.2018 RBV-1351/12 VI-DS-03987- 
DS-04        11.115.000 €       3.900.000 € 35,09% 
69 257 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Sanierung 01.201 8 07.2018 09.2021 - VI-DS-04881          2.262.300 €                     - € 0,00% 
70 97 Messe-Allee 21 Schule an der Messe-Allee 
Oberschule OS, SH Neubau 06.2018 06.2018 11.2019 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung        20.000.000 €     14.950.000 € 74,75% 
71 92 Bernhard-Göring-Straße 107 Ida-Blum-Schule SH, GS Neubau 09.2020 07.2019 03.2020 02.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung          5.220.000 €          380.000 € 7,28% 
72 167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 09.2016 09.2018 09.2019 03.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung          4.376.000 €          875.800 € 20,01% 
73 711 Saalfelder Straße 29 46. Schule Sporthalle SH, G S Neubau 06.2028 06.2029 06.2030 07.2031 - -                         - €   
74 169 Seumestraße 93 60. Schule (SH) SH, GS Neubau 03.20 19 03.2020 10.2020 10.2021 VI-DS-06912 VII-DS-00838- 
DS-02          3.103.000 €                     - € 0,00% 
75 141 Hillerstraße 7 Thomasschule SH, GY Neubau - -                         - €   
76 667 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten (S H) SH, GY Neubau 09.2012 12.2016 01.2018 06.2021 RBV-1351/ 12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01          6.707.809 €       2.301.772 € 34,31% 
77 51 Theklaer Straße 4 Goethe-Schule (SH) SH, GY Neubau 08.2014 03.2017 03.2018 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02          5.489.959 €          730.641 € 13,31% 
78 668 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten STR Neubau - -          2.205.000 €                     - € 0,00 % 
     394.810.294 €   106.538.354 €       501.348.64 8 € 
 Gesamtkosten 
Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 08.02.2024 
10:56 Uhr 4/5 
19 von 20 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufge listete Maßnahmen 
Anlage 8a 
zu VII-Ifo-09738 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Stand: 08.02.2024 
10:56 Uhr 5/5 
20 von 20 in Zusammenstellung