Planungsbeschluss Komplexsanierung Schulgebäude Astrid-Lindgren-Schule / Schulgebäude Löbauer Straße 46
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-08190-NF-03
Datum: 2019-10-30
Vorlagenart: Neufassung Beschlussvorlage

1/13
 
Ratsversammlung 
 
 
Neufassung Nr. VI-DS-08190-NF-03 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
 
Betreff: 
Planungsbeschluss Komplexsanierung Schulgebäude Astrid-Lindgren-Schule / 
Schulgebäude Löbauer Straße 46 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Stadtentwicklung und Bau   Vorberatung 
FA Jugend und Schule   Vorberatung 
FA Finanzen   Vorberatung 
SBB Nordost   Anhörung 
Ratsversammlung  30.10.2019 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Planungsbeschluss wird für folgende Einzelmaßnahmen gefasst. 
- Komplexsanierung Gebäude Volksgartenstraße 16 (heutiges Gebäude der Astrid-
Lindgren-Schule) 
- Komplexsanierung Gebäude Löbauer Straße 46 
- Interim 
2. Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphasen 1 - 4 HOAI) 
betragen ca. 1.310.000 € und teilen sich wie folgt auf: 
Komplexsanierung Gebäude Volksgartenstraße 16      493.000 € 
Komplexsanierung Gebäude Löbauer Straße 46      637.000 € 
Interim              180.000 € 
3. Die Auszahlungen der Planungsleistungen für die Komplexsanierung Gebäude 
Volksgartenstraße 16 sind im Finanzhaushalt im PSP-Element „Astrid-Lindgren-Schule, 
Sanierung“ (7.0001736.700) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
 
  2020:     400.000 € 
  2021:       93.000 € 
 
  

2/13
Die Auszahlungen für die Komplexsanierung Gebäude Löbauer Straße 46 sind im 
Finanzhaushalt im PSP-Element „GS REA Löbauer Straße 46“ (7.0001784.700) in den 
Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
 
 2020:    637.000 € 
 
Die Auszahlungen für das Interim sind im Finanzhaushalt im PSP-Element „Flex. 
RSystem Löbauer Str. Interim A.Lindg“ (7.0002066.700) in den Haushaltsjahren wie 
folgt vorgesehen: 
 
 2020:    180.000 € 
 
Die Einordnung der Jahresscheibe 2021 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 
2021/2022 innerhalb des Zuschussbudgets des Fachamtes. 
 
4. Die nicht verbrauchten investiven Haushaltsmittel werden im Rahmen des 
Jahresabschlusses des laufenden Haushaltsjahres als Ermächtigungsübertrag in das 
jeweilige Folgejahr übertragen. 
5. Bis Ende März 2020 wird ein Planungsbeschluss zur Deckung des zusätzlichen 
Bedarfes an Sportanlagen bei Inbetriebnahme des zweiten Grundschulgebäudes 
vorgelegt bzw. ein Sanierungsplan der bestehenden Turnhalle vorgestellt. 
6. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bis Ende Oktober 2020 einen 
Planungsbeschluss für die konkrete Ausgestaltung des Mehrzweckgebäudes 
vorzulegen. 
 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Stadtbezirk Nordost.  
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
 
Auf Grund der räumlichen Nähe zwischen den beiden Gebäuden an der Volksgartenstraße 16 
und der Löbauer Straße 46 basiert die Strategie auf dem Gedanken, beide Gebäude zu 
sanieren und zukünftig einen neuen Schulcampus für sieben Grundschulzüge in der 
geographischen Mitte von Schönefeld zu schaffen. Dieser Standort bildet die Nahtstelle 
zwischen den beiden Ortsteilen Schönefeld-Abtnaundorf und Schönefeld-Ost. 
 
Die beiden am Schulstandort vorhandenen Schulgebäude sind in ihrer Baustruktur identisch. 
Das Schulgebäude an der Volksgartenstraße 16 wird für die Nutzung mit 3,5 Zügen, 2 DaZ-
Klassen und unter Berücksichtigung einer bis zu 20%igen Überbelegung als Grundschule 
komplex saniert. Das Schulgebäude an der Löbauer Straße 46 wird ebenfalls mit gleicher 
Auslastung komplex saniert. 
 
Zur Abdeckung temporärer Kapazitätsengpässe ist ab dem Schuljahr 2021/2022 ein Interim 
erforderlich. 
 
 
3/13
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
2020 
2021 
 
2020 
 
 
2020 
 
 
 
400.000 
93.000 
 
637.000 
 
 
180.000 
 
 
7.0001736.700 
 
 
7.0001784.700 
 
 
7.0002066.700 
 
 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
4/13
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
Nachhaltige Mobilität 
Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
Positive Rahmen-
bedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
Leistungsfähige 
technische Infrastruktur 
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
Bezahlbares Wohnen 
Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
Lebenslanges Lernen 
Sichere Stadt 
 
 
 
  
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
Weltoffene Stadt 
Vielfältige, lebendige 
Kultur- und Sport-
landschaft 
Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
excellente Forschung 
Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
Imageprägende 
Großveranstaltungen 
Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen 
 
trifft nicht zu  
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht erforderlich.  
 
 
 
  
5/13
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
In Schönefeld besteht dringender Handlungsbedarf zur Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule 
bzw. der Schule an der Löbauer Straße und zur Erhöhung der Kapazitäten im 
Grundschulbereich. Damit die notwendigen Maßnahmen so schnell wie möglich umgesetzt 
werden können, ist ein kurzfristiger Planungsstart erforderlich. 
 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht erforderlich.  
 
III.  Strategische Ziele 
 
Die umfassende Sanierung der Schulgebäude an der Volksgartenstraße 16 und an der 
Löbauer Straße 46 schaffen die Möglichkeit, durch weitgehende Anlehnung an die 
Schulbaustandards für Neubauten, zukunftsorientierte Schulangebote in Schönefeld zu 
schaffen. Die zukünftig barrierefreien Gebäude verbessern die Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt. Das Projekt wird in einem Schwerpunktgebiet der integrierten 
Stadtteilentwicklung realisiert. 
 
 
IV. Sachverhalt 
 
6/13
1. Anlass  
1.1 Baulicher Zustand der Schulgebäude Volksgartenstraße 16 und Löbauer Straße 
46 
Die beiden baugleichen Typenschulen stammen aus den 70er Jahren. In beiden 
Schulgebäuden wurden in den vergangenen Jahren lediglich Instandhaltungsarbeiten 
durchgeführt. Die Außenhüllen entsprechen nicht mehr den funktionalen und energetischen 
Anforderungen. Die Haustechnik und die Innenräume müssen erneuert werden. Die 
Gebäude sind nicht barrierefrei erschlossen. Beide Schulgebäude bedürfen einer 
Komplexsanierung.  
 
1.2 Notwendige Kapazitäten im Grundschulbereich 
Im Einzelschulbezirk der Astrid-Lindgren-Schule ist bereits aktuell eine 
Bedarfsüberschreitung des Kapazitätsrichtwertes festzustellen. Die Typenschule hat einen 
Kapazitätsrichtwert von 3,5 Zügen. Dies entspricht 14 Klassen. Derzeit werden 17 Klassen 
an der Astrid-Lindgren-Schule unterrichtet. Durch eine Überbelegung gegenüber dem 
ausgewiesenen Kapazitätsrichtwert bis zu 20 Klassen kann bis zum Schuljahr 2020/21 die 
Platzkapazität kompensiert werden. Ab dem Schuljahr 2021/22 können keine weiteren 
Schüler mehr aufgenommen werden. 
Die nachfolgende Tabelle 1 dokumentiert die Schulentwicklungsplanung mit den zu 
erwartenden Schülerzahlen einschließlich der Bedarfs- und Kapazitätsplanung.  
 
Einzelschulbezirk 
A.-Lindgren-Schule 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
2022/23 
2023/24 
2024/25 
2025/26 
2026/27 
2027/28 
2028/29 
2029/30 
2030/31 
Schülerprognose 367 385 401 426 464 489 516 531 541 554 566 577 583 
Bedarf Klassen 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 28 28 28 
Bedarf in Zügen 4,25 4,5 4,75 5,25 5,5 6 6,25 6,5 6,75 7 7 7 7 
7/13
 
Tabelle 1: Schülerzahlen mit Darstellung der Bedarfs- und Kapazitätsplanung 
 
Auf Grundlage der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung bedarf es im Schulbezirk der 
Astrid-Lindgren-Schule einer Kapazitätserweiterung. Zur Sicherstellung der Versorgung sind 
bis zu 7 Züge erforderlich. Dies stellt einen Maximalwert dar, der je nach tatsächlicher 
demographischer Entwicklung ggf. nicht oder nur zeitweise erreicht wird. Je nach der 
tatsächlichen demografischen Entwicklung entsteht mit den sieben Zügen eine 
Reservekapazität, damit eventuelle Überbelegungen der Clara-Wieck-Schule aufgefangen 
werden können.  
Da die neue Grundschule zum Schuljahr 2021/22 noch nicht zur Verfügung steht, ist ein 
Interim für 6 Klassen für ca. 5 Jahre notwendig. 
 
1.3 Standortprüfung 
Im Rahmen der Projektvorbereitung wurde auch untersucht, ob in Schönefeld für die 
Errichtung einer neuen Grundschule andere geeignete Grundstücke zur Verfügung stehen. 
Dies ist nicht der Fall.  
Städtebaulich und planungsrechtlich ausgeschlossen sind Flächen in Gewerbegebieten (z.B. 
Braunstraße) oder in Grünzügen (z.B.an der Theklaer Straße südlich der 
Bodenreformsiedlung). Im Siedlungsbereich von Schönefeld wurde ein Garagenstandort an 
der Bästleinstraße und Flächen an der Bautzner Straße / Kurt-Weil-Straße untersucht. Der 
Garagenstandort würde mit gewissen funktionalen Einschränkungen für die Errichtung einer 
Grundschule ausreichend groß sein. Über dem Grundstück verläuft jedoch eine 110-KV-
Stromleitung, die den Pausen- und Hortfreiflächenbereich tangiert. Eine Schulnutzung ist hier 
planungsrechtlich zwar möglich, jedoch nicht sinnvoll. Vorstellbar ist lediglich eine 
ausschließlich gebäudebezogene Nutzung (z.B. Sporthalle).  
Bei den Flächen an der Bautzner Straße / Kurt-Weil-Straße bestehen verschiedene 
Planungsbindungen. Der Flächennutzungsplan sieht auf Teilflächen einen Trassenvorbehalt 
für eine Straßenbahn vor. An der Kurt-Weil-Straße ist ein Wohnungsbauvorhaben geplant. 
Die verbleibende Restfläche ist mit ca. 3.000 qm deutlich zu klein für eine Schule. 
 
1.4 Neuer Schulcampus für sieben Grundschulzüge 
Der neue Schulcampus befindet sich im Stadtbezirk Nordost, Gemarkung Leipzig-
Schönefeld. Er ist fußläufig gut an das südlich angrenzende Wohngebiet, eine 
Neubausiedlung aus den 1970iger Jahren, sowie an die nördlich und westlich der 
Gorkistraße und der Löbauer Straße liegenden Altbaugebiete angebunden. 
Am Schulstandort sind zwei Schulgebäude in direkter Nachbarschaft vorhanden. Hieraus 
resultiert das Konzept, einen Schulcampus mit sieben Grundschulzügen zu schaffen. Das 
Schulgebäude an der Volksgartenstraße 16 sowie das Schulgebäude an der Löbauer Straße 
46 werden jeweils für die Nutzung mit 3,5 Zügen Grundschule (Regelbelegung) komplex 
saniert. 
Um die Campusidee zu stärken, sollen die für jede Schule notwendigen Mehrzweckräume 
und die Bibliotheken zusammengefasst in einem neuen Gebäude realisiert werden. Die 
genaue Lage wird im Rahmen der Planung festgelegt. Im Planungsprozess (LP 2) wird 
zudem untersucht, ob einzelne weitere Funktionen in diesen Baukörper verlagert werden 
8/13
können, um für die Umsetzung des 3,5-zügigen Raumprogrammes unter den 
Rahmenbedingungen der Bestandsgebäude Flächenreserven zu gewinnen. Dies könnten 
z.B. die notwendigen Räume für die Schulsozialarbeit sein. Ein derartiges Gebäude könnte 
auch außerschulisch als Treffpunkt im Quartier genutzt werden. Hierzu wird dem Stadtrat im 
3. Quartal 2020 berichtet. 
Am Schulstandort sind eine 3-Feld-DDR-Typenhalle sowie ein Schulgarten und 
Sportfreiflächen vorhanden. Bis Ende März 2020 wird ein Planungsbeschluss zur Deckung 
des zusätzlichen Bedarfes an Sportanlagen bei Inbetriebnahme des zweiten Schulgebäudes 
(Volksgartenstraße 16) vorgelegt.  
 
1.5 Zeitlicher Ablauf und Organisation 
Das Gebäude Löbauer Straße 46 wird derzeit als Interim für die Oberschule Ihmelsstraße 
genutzt. Nach Beendigung dieser Zwischennutzung wird die Sanierung des Gebäudes 
Löbauer Straße 46 zu einer 3,5-zügigen Grundschule ab Oktober 2021 beginnen und im 
Oktober 2023 abgeschlossen sein. Die Schülerinnen und Schüler der Astrid-Lindgren-Schule 
ziehen dann in dieses Gebäude um. Das Gebäude Volksgartenstraße 16 wird anschließend 
in leerem Zustand bis November 2025 komplex saniert und nimmt ebenfalls eine 3,5-zügige 
Grundschule auf. 
Die Schemadarstellungen in Anlage 2 zeigen die Schulbelegung der beiden Schulgebäude 
bis zum Abschluss der Baumaßnahme. 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
 
2.1 Sanierung der Schulgebäude Volksgartenstraße 16 und Löbauer Straße 
46 
Die Planung und Sanierung der beiden Typenschulen wird als Wiederholungsprojekt erfolgen, 
da die Schulgebäude baugleich sind. Beide Schulgebäude werden mit 3,5 Zügen als 
Ganztagesschule mit Schulhort und zwei DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) unter 
Berücksichtigung einer bis zu 20%igen Überbelegung geplant. Durchgängig können in den 
Schulgebäuden bei einer maximalen Klassenstärke von 28 Schülern jeweils 392 Schüler 
untergebracht werden (Regelbelegung).  
 
2.2 Interim  
Durch das starke Aufwachsen der Schülerzahlen wird ab dem Schuljahr 2021/22 ein Interim 
für 6 Klassen für ca. 5 Jahre notwendig. Dieses muss parallel zur Planung der 
Komplexsanierung und der Erweiterung der Schulgebäude geplant und errichtet werden. Es 
soll auf den Freiflächen des Schulstandortes platziert werden. Die genaue Lage des Interims 
wird im Rahmen der Planung festgelegt. 
 
Aufgrund des temporären Charakters soll ein Raumsystem in einfacher Bauweise (z.B. 
Containerbau) errichtet werden. Die bisherigen Erfahrungen mit entsprechenden Systemen 
haben gezeigt, dass eine Anmietung für einen Zeitraum von 5 Jahren nicht wirtschaftlich ist. 
 
 
 
 
9/13
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Die Umsetzung der Maßnahmen soll gemäß nachfolgendem Zeitplan erfolgen: 
 Löbauer Str.46 Volksgartenstr.1
6 
Planungsbeschluss  11/2019 11/2019 
Abschluss VgV-Verfahren 05/2020 05/2020 
Planung LP 1 - 4 bis 02/2021 02/2021 
Baubeschluss 03/2021 03/2021 
Planung LP 5 – 6 bis 09/2021 09/2021 
Baubeginn 10/2021 11/2023 
Baufertigstellung 10/2023 11/2025 
 
Die Planungsphase erfolgt für beide Schulgebäude gleichzeitig. 
Die Planung und Realisierung des Interims erfolgt bis 06/2021. 
 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
 
4.1 Investitionsaufwand  
Die Planungskosten für die Sanierung der beiden Schulgebäude für die Vorbereitung und 
Durchführung des VgV-Verfahrens, Planungen bis einschließlich zur LPH 4 einschließlich 
planungsbegleitender Gutachten betragen ca. 1.130.000 € und werden in den Jahren 2020 bis 
2021 benötigt.  
Die Planungskosten für das Interim bis einschließlich LPH 4 betragen ca. 180.000 € und 
werden im Jahr 2020 benötigt. 
Die prognostizierten Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: 
  
10/13
   
Kostenrahmen         nach DIN 276 Kosten in EUR brutto     
KG Kostengruppe Schulgebäude Löbauer 
Straße 46 
Schulgebäude 
Volksgartenstraße 16 Interim Gesamtkosten 
100 Grundstück 0 0 0 0 
200 Herrichten und Erschließen  200.000 208.000 60.000 468.000 
300 Bauwerk-Baukonstruktion  4.675.000 4.862.000 950.000 10.487.000 
400 Bauwerk- Technische Anlagen  2.005.000 2.085.200 320.000 4.410.200 
500 Außenanlagen 1.220.000 1.268.800 80.000 2.568.800 
600 Einrichtung und Ausstattung* 390.000 405.600 70.000 865.500 
700 Baunebenkosten    1.820.000 1.410.000 520.000 3.750.000 
Summe 10.310.000 10.239.600 2.000.000 22.549.600 
 
Kostenrahmen nach DIN 276 in EUR Brutto (Stand 09/2018) 
* Die Kosten der Kostengruppe umfassen sowohl Kosten im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die 
konkrete Aufschlüsselung und Zuordnung der Kostenanteile zum Finanz- und Ergebnishaushalt kann erst mit 
dem Baubeschluss und auf Grundlage der Raumplanung erfolgen 
Die Ermittlung des Kostenrahmens bezieht sich auf die Hochrechnung der zu bemessenen 
Flächenannahmen gemäß Raumprogramm und Kostenkennwerten des BKI Baukosten 
Gebäude für Erweiterungen und Modernisierungen von Schulen. 
Da es sich bei der Sanierung des Schulgebäudes an der Volksgartenstraße 16 um ein 
Wiederholungsprojekt handelt, können schätzungsweise 50% der Planungsleistungen für die 
LP 1 – 6 in den Baunebenkosten KG 700 in Abzug gebracht werden. Da der Baubeginn der 
Sanierung des Schulgebäudes 2 Jahre nach Abschluss der LP 6 geplant ist, wird in den KG 
200 – 600 pauschal ein Risikoaufschlag von 4% eingerechnet. 
Mit Erstellung des Baubeschlusses werden die oben aufgezeigten Kosten auf Grundlage der 
Entwurfsplanung (LP 3) präzisiert und Teil des Baubeschlusses. 
 
4.2 Finanzierungsplan 
Durch die kapazitätsbedingt notwendige Verschiebung der im Haushaltsplan 2019f 
vorgesehenen Mittel für die geplante Sanierungsmaßnahme an der Astrid-Lindgren-Schule 
stehen im Haushalt Mittel für die Planung der Grundschule an der Löbauer Straße 46, für den 
Planungsbeginn der Astrid-Lindgren-Schule und die Planung des Interims zur Verfügung. 
Gegenwertige Einordnung in der mittelfristige Haushaltsplanung 2019f 
PSP-Element   7.0001736.700 (Astrid-Lindgren-Schule, Sanierung) –  
Jahresscheiben 2019ff 
Jahr 
Vor-
jahre  
 
2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt 
Aus-
zahlungen 
67.350 1.200.000 
2.500.000 5.411.000 3.252.000 375.000 12.805.350 
Ein- 
zahlungen 
0 684.000 
1.425.000 3.084.250 1.853.600 213.750 7.260.600 
Zuschuss 67.350 516.000 1.075.000 2.326.750 1.398.400 161.250 5.544.750 
VE kw   1.000.000 2.000.000 3.000.000 375.000 6.375.000 
 
11/13
PSP-Element   7.0001784.700 (GS REA Löbauer Straße 46) – Jahresscheiben 2019ff 
Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt 
Auszahlungen 0 0 0 300.000 1.200.000 1.550.000 
Einzahlungen     171.000 684.000 855.000 
Zuschuss 0 0 0 129.000 516.000 645.000 
VE kw  0 0 0 1.000.000 1.000.000 
 
Für die Planungsleistungen aller drei Komponenten im Haushaltsjahr 2020 werden 
Auszahlungen i. H. v. 1.217.000 € benötigt. Diese schlüsseln sich wie folgt auf: 
 
PSP-Element   7.0001736.700 (Astrid-Lindgren-Schule, Sanierung)  400.000 € 
PSP-Element   7.0001784.700 (GS REA Löbauer Straße 46)               637.000 € 
PSP-Element   7.0002066.700 (Flex. RSystem Löbauer Str. Interim A.Lindg) 180.000 € 
 
Über die Inanspruchnahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 20 
SächsKomHVO i. V. m. § 8 der Haushaltssatzung 2019/2020 können diese Auszahlungen aus 
dem PSP-Element „Astrid-Lindgren-Schule, Sanierung“ (7.0001736.700) gedeckelt werden. 
Für erste Planungsgrundlagen wurden bereits 50.000 € im Haushalt 2019 in das 
Investitionsprojekt „GS REA Löbauer Straße 46“ (7.0001784.700) verschoben. Weitere 
587.000 € müssen mit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomHVO i. V. 
m. § 8 der Haushaltssatzung 2020 im Haushalt 2020 in das Investitionsprojekt „GS REA 
Löbauer Straße 46“ (7.0001784.700) umgewidmet werden. 180.000 € müssen mit der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomHVO i. V. m. § 8 der 
Haushaltssatzung 2020 im Haushalt 2020 in das Investitionsprojekt „Flex. RSystem Löbauer 
Str. Interim A.Lindg“ (7.0002066.700) verschoben werden. 
Aufgrund des geringeren Planansatzes im Haushaltsjahr 2020 i. H. von 1.075.000 EUR im 
PSP-Element „Astrid-Lindgren-Schule, Sanierung“ (7.0001736.700), werden zusätzliche Mittel 
i. H. von 92.000 EUR benötigt. Diese werden durch die Inanspruchnahme der Übertragung er 
Haushaltsausgabereste aus dem Haushaltsjahr 2019 in das Jahr 2020 kompensiert. 
 
Die zusätzlich nicht verbrauchten investiven Haushaltsmittel aus dem PSP-Element „Astrid-
Lindgren-Schule, Sanierung“ (7.0001736.700) werden im Rahmen des Jahresabschlusses 
des laufenden Haushaltsjahres als Ermächtigungsübertrag in das jeweilige Folgejahr 
übertragen und für die Planungsleistungen herangezogen. Eine weitere Einordnung für 
Planungsleistungen muss dabei nicht erfolgen. 
Sofern geeignete Fördermittelprogramme vorliegen, ist vorgesehen nach Fertigstellung der 
jeweiligen LPH 3 Fördermittelanträge zu stellen. 
Nachfolgende gegenwärtig angedachte Finanzierungsplanung für die Planung und 
Umsetzung ergibt sich daraus: 
PSP-Element   7.0001736.700 (Astrid-Lindgren-Schule, Sanierung) –  
  
12/13
Jahresscheiben 2020-2025 
Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gesamt 
Auszahlungen 400.000 670.000 0 1.620.000 3.840.000 3.709.600 10.239.600 
Einzahlungen  0 0 0 923.400 2.188.800 2.114.472 5.226.672 
Zuschuss 0 0 0 696.600 1.651.200 1.595.128 3.942.928 
VE kw 0 0 0 1.500.000 3.700.000 3.700.000 8.900.000 
 
PSP-Element   7.0001784.700 (GS REA Löbauer Straße 46) –  
Jahresscheiben 2020-2025 
Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gesamt 
Auszahlungen 637.000 2.163.000 3.775.000 3.735.000 0 0 10.310.000 
Einzahlungen  0 1.282.500 2.151.750 2.128.950 0 0 5.563.200 
Zuschuss 0 967.500 1.623.250 1.606.050 0 0 4.196.800 
VE kw 0 0 3.700.000 3.700.000 0 0 7.400.000 
 
 
PSP-Element   7.0002066.700 (Flex. RSystem Löbauer Str. Interim A.Lindg) – 
Jahresscheiben 2020-2025 
Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gesamt 
Auszahlungen 520.000 1.480.000 0 0 0 0 2.000.000 
Einzahlungen  0 0 0 0 0 0  
Zuschuss 520.000 1.480.000   0 0 0 0 2.000.000 
VE kw  0 *1.480.000 0 0 0 0 1.480.000 
 
* Im Haushaltsjahr 2020 ist bisher nur eine VE iHv. 1 Mio. EUR mit Kassenwirksamkeit in 2021 im PSP-
Element 7.0001736.700 geplant. Sofern sich im Rahmen der vertiefenden Planung in den LP 1 – 4 
herausstellt, dass ein höherer Bedarf tatsächlich besteht, müssen zusätzlich benötigte VE kw bereitgestellt 
werden. 
Da die Einhaltung des Zeitplanes keine Unterbrechungen zulässt, kann es notwendig sein, 
evtl. beantragte Fördermittel bis zur Vorlage eines Bewilligungsbescheides vorzufinanzieren. 
 
Die Jahresscheiben 2021 bis 2025 für die Aufstellung des Interims, die Sanierung des 
Gebäudes Volksgartenstraße 16 sowie für die Reaktivierung der Löbauer Straße werden als 
Ergebnis der Planung im künftigen Baubeschluss angepasst und entsprechend im 
Aufstellungsverfahren der folgenden Doppelhaushalte innerhalb der Mittelfristplanung 2021ff 
für die drei Investitionsprojekte berücksichtigt. 
 
4.3 Folgekosten 
Die Höhe der Folgekosten wird im Rahmen der Baubeschlüsse auf Grundlage der 
Entwurfsplanungen eingeschätzt. 
 
 
  
13/13
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
 
Etwaige Auswirkungen auf den Stellenplan werden im Baubeschluss ausgewiesen. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
In einer frühzeitigen Planungsphase ist vorgesehen, ein Beteiligungsverfahren in Anlehnung 
an eine sogenannte Phase 0 mit den Akteuren der Astrid-Lindgren-Schule durchzuführen. 
Diese Maßnahme wird vom Amt für Jugend, Familie und Bildung gesteuert. Hierbei wird es im 
Wesentlichen um die innere Gestaltung der Gebäude, Raumzugehörigkeiten und die 
Gestaltung der Freianlagen gehen. Ebenso ist vorgesehen, die Bürgerinnen und Bürger zu 
beteiligen und dies über den Stadtbezirksbeirat Nordost sicherzustellen. Hierbei stehen 
Aspekte der außenschulischen Nutzung im Fokus. 
 
7. Besonderheiten  
 
Auf Grund der räumlichen Nähe zwischen den beiden Gebäuden an der Volksgartenstraße 16 
und der Löbauer Straße 46 basiert die Strategie auf dem Gedanken, zukünftig einen neuen 
Schulcampus mit sieben Grundschulzügen in der geographischen Mitte von Schönefeld zu 
schaffen. Dieser Standort bildet die Nahtstelle zwischen den beiden Ortsteilen Schönefeld-
Abtnaundorf und Schönefeld-Ost. 
Das Schulgelände der beiden Schulen ist ausreichend groß um ein Interim auf den 
Pausenhofflächen zur Überbrückung von Bedarfsspitzen während der Bauzeit zu platzieren.  
 
 
 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
Erfolgt keine Beschlussfassung zum Vorhaben, kann die Bereitstellung der benötigten 
Kapazitäten nicht rechtzeitig abgesichert werden. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Lageplan 
Anlage 2 Planungsphasen   
 
 
 

Anlage 2, 23.10.2019 
 
Volksgartenstraße 16    Löbauer Straße 46 
Phase 1: bis 10/2023                                                                                                   
        
                             
 Nutzung des Bestandsge-    Baustelle, Sanierung 
 bäudes als Grundschule;     Schulgebäude 
 ab 2021 zusätzliche  
 Nutzung eines Interims         
 
      
  
 
 
 
 
 
Phase 2: ab 11/2023 bis 11/2025 
                      
  
   Baustelle, Sanierung     Fertig saniertes  
         Schulgebäude 
   
  Nutzung als Grundschule; 
  Weiterbetrieb des Interims 
   
  
 
 
 
 
 
Phase 3: ab 12/2025 
 
    Fertig saniertes      Fertig saniertes  
     Schulgebäude     Schulgebäude 
 
 Nutzung als       Nutzung als 
 3,5-zügige Grundschule    3,5-zügige Grundschule