Nachfrage zu VII-F-09456 - Baustellenmanagement auf dem Prüfstand
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-09621-AW-01
Datum: 2024-01-23
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-F-09621-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
 
Betreff: 
Nachfrage zu VII-F-09456 - Baustellenmanagement auf dem Prüfstand 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 24.01.2024 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
Antwort 
 
1. „Welche zeitlichen Alternativen gab es hinsichtlich der Bauarbeiten in der 
Marschner- und Lützner Straße?“ 
 
In der Antwort zur Anfrage VII-F-09456-AW-01 wurde ausgeführt, „dass es bei der 
unterirdischen Infrastruktur einen enormen Erneuerungsbedarf gibt. Grundsätzlich 
werden Baubedarfe der Stadt und der Unternehmen der L-Gruppe terminlich und 
inhaltlich koordiniert, so dass die Bauleistungen, da wo möglich, gebündelt als 
gemeinsame Baumaßnahme erbracht und wiederholende Sperrungen gleicher 
Abschnitte in kurzer Folge vermieden werden. […] In Anbetracht der notwendigen 
Sanierungsbedarfe wurde eine separate Ausführung notwendig.“ Die Stadtverwaltung 
erkennt die notwendigen Bedarfe der kommunalen Unternehmen für eine resiliente und 
zukunftsfähige Infrastruktur an. 
 
Für die Ausführung der beiden Baumaßnahmen gab es nach Berücksichtigung aller 
beeinflussenden Bedingungen im Ergebnis keine zeitlichen Alternativen.  
 
2. Information über das grundsätzliche Baustellenmanagement inklusive der 
jährlichen bzw. mittelfristigen Planungen und Umsetzungen, sowie einer 
Beschreibung der Planungsprozesse. 
 
Der Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie bildet die Grundlage für die 
verbindliche zeitliche Einordnung von Baumaßnahmen anhand entsprechender 
Priorisierungskriterien. Die Basis für die Vorbereitung, Planung der Maßnahmen und die 
Gestaltung des Gesamtprozesses stellen die dafür geschaffenen neuen Arbeitsstrukturen 
und Gremien dar, u.a. mit  
 
- Lenkungsausschuss Rahmenplan Mobilität 
- Kernteam Rahmenplan  
- Projektteam Rahmenplan 
- Steuerungsgruppe Infrastruktur (Einzelmaßnahmen und Komplexmaßnahmen) 
- Steuerungsgruppe Umweltverbund 
- Steuerungsgruppe Verkehrsmanagement 
- Steuerungsgruppe Verkehrssicherheit 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
- Steuerungsgruppe Ruhender Verkehr- und Wirtschaftsverkehr 
 
werden die Verkehrsinfrastrukturprojekte entsprechend des Rahmenplans vorbereitet 
und mit den beteiligten Partnern koordiniert und umgesetzt. 
 
Der Rahmenplan entsteht dabei in enger Abstimmung mit dem zbA Verkehr und Mobilität 
und wird durch den Stadtrat beschlossen.  
 
In der Koordinierungskonferenz Baustellen werden die weiteren Baumaßnahmen der 
Unternehmen der L-Gruppe und der Stadt mit größeren Auswirkungen auf den Verkehr 
für das laufende und das Folgejahr mit den Verkehrsinfrastrukturprojekten des 
Rahmenplans zeitlich koordiniert. 
 
Durch die Straßenverkehrsbehörde und ihre Sperrkommission erfolgt zudem fortlaufend 
im Genehmigungsverfahren eine Koordinierung der oben genannten Baumaßnahmen mit 
den Bauvorhaben privater Bauherren und den vielen anderen Baumaßnahmen der L-
Gruppe und anderer Versorgungsunternehmen (Hausanschlüsse, Kabelverlegungen 
usw.).  
  
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung