Planungsbeschluss Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Sporthalle Hans-Beimler-Straße
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-06864
Datum: 2022-03-01
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/11
Ratsversammlung
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06864
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie
Betreff:
Planungsbeschluss Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Sporthalle 
Hans-Beimler-Straße
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Finanzen Vorberatung
FA Stadtentwicklung und Bau Vorberatung
FA Jugend, Schule und Demokratie Vorberatung
SBB Nordwest Anhörung
Ratsversammlung 13.04.2022 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
1. Der Planungsbeschluss für den Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Sporthalle am 
Standort Hans-Beimler-Straße wird gefasst. 
2. Die Planungs- und Steuerungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungs-
phasen 1 - 4 HOAI) betragen 2.118.000 €
3. Die Auszahlungen sind im PSP-Element „GS NB Hans-Beimler-Str.“ (7.0001950.700) wie 
folgt veranschlagt:
Haushaltsjahr 2022:     847.200 €
Haushaltsjahr 2023:  1.270.800 €
4. Für das Haushaltsjahr 2022 ist folgende Verpflichtungsermächtigung vorgesehen:
2022 kassenwirksam 2023: 1.270.800 €
5. Mit der Projektleitung und Projektsteuerung einschließlich Mittelbewirtschaftung und 
Übernahme der Auftraggeberfunktion sowie mit der Durchführung der notwendigen 
Auftragsvergaben wird die LESG mbH beauftragt.
Räumlicher Bezug
Stadtbezirk Nordwest
1 von 12 in Zusammenstellung
2/11
Zusammenfassung
Anlass der Vorlage:   
 Rechtliche Vorschriften X  Stadtratsbeschluss  Verwaltungshandeln
 Sonstiges:
Zur Sicherung der notwendigen Kapazitäten gemäß dem sächsischen Schulgesetz 
(SächsSchulG) sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Leipzig in der 
Fortschreibung 2019 müssen mittel- und langfristig die benötigten Grundschulkapazitäten im 
Stadtbezirk Nordwest zur Verfügung gestellt werden. Hierzu soll am Standort eine 4-zügige 
Grundschule mit Sporthalle errichtet werden. Für dieses Vorhaben soll der 
Planungsbeschluss gefasst werden.
2 von 12 in Zusammenstellung
3/11
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen 2022
2023
   847.200
1.270.800 7.0001950.700
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Steuerrechtliche Prüfung nein wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG nein ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen ja nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
3 von 12 in Zusammenstellung
4/11
Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
X Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
Nachhaltige Mobilität Vielfältige und stabile 
Wirtschafts- struktur
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
X Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität Wirkung auf Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
Bürgerstadt Weltoffene Stadt
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
Region Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
Bezahlbares Wohnen Stadtrat Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
Kommunalwirtschaft Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
Lebenslanges Lernen Verwaltung Imageprägende 
Großveranstaltungen
Sichere Stadt Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
Sonstige Ziele: bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
Trifft nicht zu
4 von 12 in Zusammenstellung
5/11
Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich erneuerbar fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich ja nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich ja nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement)
X Aussage nicht möglich ja nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz
ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer X nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung X ja (Prüfschema endet hier.)
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
ja nein (Begründung s. Abwägungsprozess) nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss)
Sachverhalt
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht erforderlich.  
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Nicht erforderlich.  
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht erforderlich.  
 
III.  Strategische Ziele 
 
Eines der Ziele aus dem Stadtentwicklungskonzept ‚Leipzig 2030 – Leipzig wächst 
nachhaltig‘ ist die Schaffung von sozialer Stabilität. Diese schließt unter anderem den 
Handlungsschwerpunkt ‚Zukunftsorientierte Kita- und Schulangebote‘ ein. Es soll eine 
wohnortnahe bedarfsgerechte Bildungsinfrastruktur und eine Versorgung des Stadtgebietes 
mit entsprechenden Grundschulkapazitäten sichergestellt werden. Hierzu ist der Neubau der 
4-zügigen Grundschule erforderlich. Das barrierefreie Gebäude verbessert die 
Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt. 
5 von 12 in Zusammenstellung
6/11
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
1.1 Notwendige Kapazitäten im Grundschulbereich
Im Stadtbezirk Nordwest kann die Grundschulversorgung ohne Schaffung von zusätzlichen 
Kapazitäten nicht langfristig gesichert werden. Der Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig 
– Fortschreibung 2019 benennt deshalb als eine notwendige Maßnahme den Neubau einer 
Grundschule am Standort Hans-Beimler-Straße. 
Es wird für die kommenden Jahre weiterhin ein Aufwachsen der Schülerzahlen 
prognostiziert. Im gemeinsamen Schulbezirk NW 4 stehen mit der Schule am Auensee, der 
Wilhelm-Hauff-Schule sowie der 39. Schule drei Grundschulen zur Verfügung. Bis zum Jahr 
2030 wird erwartet, dass es zu einer Überschreitung der Gesamtkapazität von bis zu drei 
Zügen kommt. 
Zugleich ist der Standort der 39. Schule (Gustav-Kühn-Straße) für die Führung als 
zweizügige Grundschule unzureichend. Unter anderem verfügt der Hort über keine eigenen 
Raumangebote. Da die Schule zudem ein Integrationsstandort ist, ist die Verbesserung der 
Gesamtsituation der Schule notwendig. Dies kann am Standort räumlich nicht umgesetzt 
werden. Im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Grundschule wird die 39. Schule 
deshalb an den Standort Hans-Beimler-Straße verlagert. Gebäude und Freiflächen der 
heutigen 39. Schule werden zukünftig durch die Werner-Heisenberg-Schule genutzt.
Die neue Grundschule hat eine Regelkapazität von 4 Zügen. Es werden zusätzlich die 
baulichen Voraussetzungen für 2 DaZ-Klassen und für eine temporäre Überbelegung von bis 
zu 20 % der Regelkapazität geschaffen. Bei einer Regelbelegung werden bis zu 448 
Schülerrinnen und Schüler unterrichtet, im Falle der temporären Überbelegung bis zu 594. 
1.2 Städtebauliche Einordnung / Eigentumsverhältnisse
Der Schulstandort Hans-Beimler-Straße befindet sich im Stadtbezirk Nordwest in der 
geografischen Mitte des gemeinsamen Schulbezirkes NW 4.
Der Schulneubau ist Bestandteil einer größeren städtebaulichen Neuordnung. Errichtet 
werden auch ca. 160 Wohnungen und eine Kindertagesstätte durch die Leipziger 
Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB). Im Rahmen der städtebaulichen Planung 
wurde der Schulstandort an der Hans-Beimler-Straße und den Wohnungsbau an der Fritz-
Simonis-Straße verortet.
Zur Herstellung der planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen wird derzeit der 
Bebauungsplan Nr. 449 „Hans-Beimler-Straße“ aufgestellt. Die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfes findet im 1. Quartal 2022 statt. Der Satzungsbeschluss soll bis 
zum 3. Quartal 2022 gefasst werden.
6 von 12 in Zusammenstellung
7/11
 B-Plan Nr. 449 - Entwurf
Der Schulstandort befindet sich teilweise auf einem kommunalen Grundstück, teilweise auf 
Flächen, die heute noch im Eigentum der LWB stehen. Die notwendige 
Grundstücksneuordnung ist vorabgestimmt und soll im 1. Halbjahr 2022 vollzogen werden. 
Die entsprechende Vorlage „VII-DS-06096 LWB Grundstückstauschpaket II - Erst- und 
Zweitvorlage -" wurde in der Ratsversammlung am 09.02.2022 beschlossen. Auf dem 
kommunalen Grundstück befindet sich derzeit ein Garagenhof mit 80 Einheiten. Dieser muss 
im Rahmen der Schulrealisierung aufgegeben werden.
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
2.1 Konzept
Am Standort wird ein Neubau für eine vierzügige Grundschule mit den erforderlichen 
Freiflächen sowie eine Dreifeld-Sporthalle entsprechend der Baustandards der Stadt Leipzig 
errichtet. 
Für eine vierzügige Grundschule ist eine Zweifeld-Sporthalle ausreichend. Allerdings besteht 
stadtweit und im Stadtbezirk Nordwest mit ca. 4000 qm ein grundlegender Fehlbedarf an 
Sporthallenflächen für den Vereins- und Breitensport. Für den Ligaspielbetrieb in vielen 
Ballsportarten ist eine normgerechte Dreifeldhalle notwendig. Zur Bedarfsdeckung soll 
deshalb eine derartige Halle errichtet werden.
Das städtebauliche Konzept sowie der Entwurf des Bebauungsplanes für die Gesamtfläche 
sehen ein optionales Mobilitätsgeschoss im Erdgeschoss der Sporthalle vor; die eigentliche 
Halle wird aufgeständert. Hier sollen im Sinne einer Mehrfachnutzung und 
Flächenoptimierung die gebietsbezogenen Stellplätze untergebracht werden. Dies sind 
neben den Stellplätzen für die Schule mit Sporthalle auch ein Teil der Stellplätze für den 
Wohnungsbau. Die Mehrkosten werden gegenwärtig auf ca. 1 Mio. € geschätzt. Erste 
Gespräche mit der LWB zur anteiligen Kostentragung haben stattgefunden. Das VgV-
Verfahren wird erst ausgelobt, wenn ein Letter of Intent vorliegt. In den ersten 
Standort Schulgebäude
Standort Sporthalle
7 von 12 in Zusammenstellung
8/11
Planungsphasen und final bis zum Baubeschluss werden das Konzept vertieft und die 
Mitfinanzierungsregeln der LWB vereinbart. 
Gegenstand der Maßnahme sind auch folgende Freisportanlagen auf dem Schulgelände: 
Spielfeld, 60-m-Laufbahn und eine Weitsprunganlage. Es wird im Planungsprozess geprüft, 
ob und in welchem Umfang diese Einrichtungen außerhalb der Schulzeit der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt werden können. 
Zum städtebaulichen Gesamtkonzept gehört auch ein Spielplatz, der vom Gartenverein 
„Frohe Stunde“ Leipzig Möckern e.V. betrieben wird und unmittelbar an das Schulgelände 
angrenzt. Hier sind ggf. Kooperationen im Ganztagsangebot der Schule möglich
Bei der Planung werden die beschlossenen Maßnahmen des Sofort-Maßnahmenprogramms 
zum Klimanotstand berücksichtigt.
2.2 Beauftragung der LESG
Das Vorhaben wird zur Sicherstellung eines optimalen personellen Ressourceneinsatzes 
durch die städtische Tochtergesellschaft LESG (Gesellschaft der Stadt Leipzig zur 
Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH) als Projektsteuerer und 
Auftraggeber durchgeführt.
Die LESG ist Teil des Konzernverbundes der Stadt Leipzig und kann damit In-House-
Geschäfte tätigen. Sie übernimmt die Gesamtkoordinierung des Projektes einschließlich der 
Mittelbewirtschaftung und Auftragsvergabe und begleitet damit die Ausschreibung, 
Organisation und Durchführung der Planung und baulichen Umsetzung. Die Gesellschaft hat 
umfangreiche Erfahrungen in der Projektsteuerung der Errichtung von 
Bildungseinrichtungen.
Die Projektsteuerungskosten der LESG sind nach der AHO (Ausschuss der Verbände und 
Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e. V.) kalkuliert. Sie 
betragen anteilig bis zum Abschluss der LP 4 HOAI für die Phasen Projektvorbereitung und –
planung sowie für die Projektleitung 389.000 €.
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Die Umsetzung der Maßnahmen soll gemäß nachfolgendem Zeitplan erfolgen:
Grundschule und Sporthalle
Planungsbeschluss 04 / 2022
Abschluss VgV-Verfahren 09 / 2022
Abschluss LP 4 10 / 2023
Baubeschluss 12  /2023
Baubeginn 07 / 2024
Baufertigstellung 08 / 2026
Im Zusammenhang mit der Beschlussfassung zur Fortschreibung des 
Schulentwicklungsplanes 2019 ist zur Beschleunigung des Planungs- und 
Realisierungsprozesses die Realisierung der Baumaßnahme als Wiederholungsprojekt einer 
bereits gebauten oder im Bau befindlichen vierzügigen Grundschule formuliert worden. Eine 
rechtliche Prüfung hat ergeben, dass im konkreten Fall ein Wiederholungsprojekt 
vergaberechtlich nicht möglich ist. Das Honorar für die Leistung der Gebäudeplanung und 
ggf. für weitere Leistungsbilder wird trotz Abmilderung durch bereits erbrachte Teilleistungen 
oberhalb des EU-Schwellenwertes liegen. Aus diesem Grund hätte bereits im Verfahren für 
das Ursprungsprojekt, dass zur Wiederholung kommt, der Anspruch auf Wiederholung 
benannt sein müssen. Dies ist bei den realisierten bzw. derzeit in Realisierung befindlichen 
8 von 12 in Zusammenstellung
9/11
Projekten nicht der Fall.
Auch auf Grund der Projektspezifik (u.a. Baugrundstück, optionales Mobilitätsgeschoss) ist 
eine Wiederholung eines bereits realisierten Projektes auch konzeptionell nicht möglich.
4. Finanzielle Auswirkungen 
4.1 Investitionsaufwand 
Die Planungs- und Steuerungskosten für den Neubau des Schulgebäudes und der 
Sporthalle bis einschließlich zur LPH 4 sowie für die planungsbegleitenden Gutachten 
betragen 2.118.000 € und werden in den Jahren 2022 bis 2023 benötigt.
Die prognostizierten Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:
Kostenrahmen         nach DIN 276 Kosten in EUR brutto 
Grundschule einschl. 3-Feld SH (Stand 2021)
KG Kostengruppe
200 Herrichten und Erschließen 750.000 €
300 Bauwerk-Baukonstruktion 17.400.000 €
400 Bauwerk – Technische Anlagen 4.100.000 €
500 Außenanlagen 2.500.000 €
600 Einrichtung und Ausstattung* 850.000 €
700 Baunebenkosten   5.700.000 €
Summe 31.300.000 €
Kostenrahmen nach DIN 276 in EUR Brutto (Stand 15.09.2021)
* Die Kosten der Kostengruppe umfassen sowohl Kosten im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die konkrete 
Aufschlüsselung und Zuordnung der Kostenanteile zum Finanz- und Ergebnishaushalt kann erst mit dem 
Baubeschluss und auf Grundlage der Raumplanung erfolgen.
Die Kosten für Kunst am Bau werden für die Gesamtkosten auf 125.000 € festgeschrieben (s. Vorlage VII-DS-
00232, Punkt 3.1 der Richtlinie). Die ermittelte Summe enthält sowohl Herstellungs- als auch Honorarkosten.
Die Ermittlung des Kostenrahmens bezieht sich auf die Hochrechnung der zu bemessenen 
Flächenannahmen gemäß Raumprogramm und Kostenkennwerten des BKI.
4.2 Finanzierungsplan
Die Planungskosten für die LP1-4 werden im PSP-Element „GS NB Hans-Beimler-Str.“ 
(7.0001950.700) wie folgt benötigt:
Angaben in € brutto
Grundsätzlich ist die Errichtung der Grundschule und der Sporthalle förderfähig. 
Gegenwärtig stehen jedoch keine Fördermittel in den bestehenden Förderprogrammen zur 
Verfügung. Es wird im weiteren Verfahren geprüft, ob die Förderung ggf. über ein neues 
Förderprogramm erfolgen kann. Die Stadt Leipzig wird sich dabei aktiv für die Auflage neuer 
Förderprogramme beim Freistaat Sachsen einsetzen. Sofern geeignete 
Fördermittelprogramme vorliegen, ist vorgesehen, einen Fördermittelantrag für diese 
Maßnahme zu stellen. 
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung
Eine genauere Einplanung von Bauabläufen und benötigten Mitteln kann erst mit Vorliegen 
bis 2021 2022 2023Gesamt0847.2001.270.8002.118.000VE 2022 kw 2023 1.270.8001.270.800Kostenberechnung PlanungAuszahlungen
9 von 12 in Zusammenstellung
10/11
der LP3 und damit im Baubeschluss konkretisiert werden. Die derzeit angenommene Bau- 
und Finanzierungsplanung erstreckt sich auf die Jahresscheiben 2022 bis 2025 und stellt 
sich wie folgt dar:
* Veränderung Auszahlungen inkl. Baupreissteigerung 3 % ab 2. Jahr nach Baubeginn
**inkl. konsumtive Ausstattung (PSP-Element 1.100.21.1.1.01.84)
*** mit der neuen Planung vom FA zu berücksichtigen
Die Maßnahme war gemäß Haushaltsplan 2021/2022 zunächst mit Fördermitteln in 2022 
geplant, die jedoch nicht untersetzt werden können. Zur Deckung der nicht untersetzten 
Fördermittel erhält die Maßnahme unter der Inanspruchnahme der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO Mittel in Höhe von 3.420.150 € aus dem PSP-
Element „Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch“ (7.0001945). Diese werden zusammen 
mit dem vorhanden Planansatz i.H.v. 309.100 € gesperrt, um die Mindereinzahlungen von 
insgesamt 3.729.250 € auszugleichen.  
Begründung der Deckungsquelle:
Durch Untersetzung der Maßnahme mit Fördermitteln des Fördermittelprogramms „Neubau 
und Modernisierung der Bildungsinfrastruktur in den kreisfreien Städten – Stadtbudget“ 
benötigt die Maßnahme die zusätzlich bereitgestellten und vorher gesperrten Mittel zum 
jetzigen Zeitpunkt in der angegebenen Höhe nicht mehr. Diese stehen zur Deckung von 
anderen Maßnahmen zur Verfügung.
Die nicht benötigten Verpflichtungsermächtigungen 2022 kassenwirksam 2023 / 2024 / 2025 
stehen anderen Maßnahmen zur Deckung zur Verfügung.
Die benötigten liquiden Mittel sowie Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 
2023ff. sind zur Haushaltsplanung 2023/2024 ff entsprechend den Vorgaben der 
Methodikvorlage prioritär anzumelden.
bis 2021 202220232024202520262027Gesamt0847.2001.270.800 002.118.0000 5.834.04013.126.59110.209.571029.170.2020847.2001.270.8005.834.04013.126.59110.209.571031.288.2020000393.809621.72901.015.5380847.2001.270.8005.834.04013.520.40010.831.300032.303.740BauphaseKostenberechnung  GesamtVeränderung durch Indizierung Gesamt  PlanungsphaseAusblick Baukosten gemäß Kostenrahmen nach DIN 276 inkl. Indizierung ab 2. Jahr Bau mit 3% p.a.Bezeichnung
Projektdefinition: 'GS NB Hans-Beimler-Str. ' (7.0001950)Bezeichnung IST VorjahreÜbertrag aus 2021 202220232024202520262027Gesamtveranschlagte Auszahlungen 080.0001.076.3003.209.1005.781.8008.485.1004.861.100023.493.400Sperre wegen fehlender Einz. -3.729.250 -3.729.250Deckung fehlende Einz. aus anderen Projekten 3.420.150 3.420.150Mehr- (+) / Minderbedarf (-) -1.938.30052.2405.035.3005.970.20009.119.440Veränderung Auszahlungen* 00-309.100-1.938.30052.2405.035.3005.970.20008.810.340davon konsumtive Ausstattung 0Summe AZ neu** 080.000767.2001.270.8005.834.04013.520.40010.831.300032.303.740veranschlagte Einzahlungen 3.729.2500005.593.900 9.323.150Veränderung Einzahlungen -3.729.250 -5.593.900 -9.323.150Summe EZ neu 000000000veranschlagte Eigenmittel 080.000-2.652.9503.209.1005.781.8008.485.100-732.800014.170.250Veränderung Eigenmittel 003.420.150-1.938.30052.2405.035.30011.564.100018.133.490Summe Eigenmittel neu 080.000767.2001.270.8005.834.04013.520.40010.831.300032.303.740Deckung des Mehrbedarfs 202220232024202520262027Gesamt Bezeichnung          3.420.150                         -                           -                           -                           -            3.420.150 Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch          3.420.150          3.420.150 202220232024202520262027Gesamt3.209.1005.781.8008.485.100 17.476.000-1.938.300-5.781.800-8.485.1000 -16.205.2001.270.800000 1.270.80013.520.40010.831.300 24.351.700veranschlagte VE 2022 Veränderung VE 2022Summe VE 2022 neu Veränderung VE 2024 ***
Projektdefinition7.0001945Verpflichtungsermächtigungen
10 von 12 in Zusammenstellung
11/11
Eine Konkretisierung der Kosten für die konsumtive Ausstattung erfolgt mit dem 
Baubeschluss.
4.4 Folgekosten
Die Höhe der Folgekosten wird im Rahmen der Baubeschlüsse auf Grundlage der 
Entwurfsplanungen eingeschätzt.
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Etwaige Auswirkungen auf den Stellenplan werden im Baubeschluss ausgewiesen. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
X  bereits erfolgt  geplant  nicht nötig
Die Beteiligung der 39. Schule im Sinne einer Phase 0 hat bereits begonnen und wird 
prozesshaft weitergeführt.
Weiterhin wird die Planung in einer öffentlichen Sitzung des Stadtbezirksbeirates der 
Öffentlichkeit vorgestellt.  
 
7. Besonderheiten  
 
Die Errichtung der Schule mit Dreifeldsporthalle ist Bestandteil einer städtebaulichen 
Neuordnung des Quartiers. 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
Erfolgt keine Beschlussfassung zum Vorhaben, kann die Bereitstellung der benötigten 
Kapazitäten nicht rechtzeitig abgesichert werden.
Anlage/n
1 VII-DS-06864_Anlage 1_Lageplan (öffentlich)
11 von 12 in Zusammenstellung
12 von 12 in Zusammenstellung