Gefahren für Lernende und Lehrende in Schulen abwenden! – Leipziger Bildungseinrichtungen für die Zukunft sichern – Nachfrage zu den Anfragen VII-F-00470, VIII-F-01034, VIII-F-01206, VIII-F-02423 und VIII-F-02579
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-F-03098-AW-01
Datum: 2026-06-30
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/4 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VIII-F-03098-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-F-03098 Fraktion DIE LINKE 
 
 
VIII-F-03098-AW-01 Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie 
 
Betreff: 
Gefahren für Lernende und Lehrende in Schulen abwenden! – Leipziger 
Bildungseinrichtungen für die Zukunft sichern – Nachfrage zu den 
Anfragen VII-F-00470, VIII-F-01034, VIII-F-01206, VIII-F-02423 und VIII-F-
02579 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung  schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
Antwort 
1. Wie hat sich der Zustand der Schulen im Vergleich zum Zeitpunkt der Antwort VIII-
F-01034-AW-01 mit 74 Schulen in „schlechtem Zustand“ verändert? (Bitte 
aufstellen entsprechend Anlage zu VIII-F-01034-AW-01.) 
 
Seit Beantwortung der Anfrage VIII-F-01034-AW-01 haben an mehreren Schulen 
Maßnahmen zum baulichen und organisatorischen Brandschutz stattgefunden bzw. 
befinden sich in der Umsetzung. Diese damit verbundene Erhöhung der 
Gebäudesicherheit hat positive Auswirkungen auf den Zustand der Objekte, so zum 
Beispiel der Lessing-Schule, des Kepler-Gymnasiums oder der Wilhelm-Wander-Schule. 
Darüber hinaus befinden sich mehrere Maßnahmen derzeit in der Umsetzung. Dies 
betrifft z.B. die Komplexsanierungen an den Grundschulen Gundorf und Miltitz sowie an 
der Fritz-Baumgarten-Schule und der Schule Paunsdorf.  
 
Für die Schule Rückmarsdorf ist zum Schuljahreswechsel 2026 der Umzug in das Interim 
und anschließend der Beginn der Komplexmodernisierung inkl. Erweiterung geplant. An 
der Gutenbergschule finden seit 2024 fortlaufend sukzessive Sanierungen der 
Sanitärstränge statt. Ebenso gehen zum Sommer 2026 die neuen Schulbauten 
Baedeckerstraße und Gerichtsweg und im Oktober die Tauchaer Straße 188 ans Netz. 
Mit der Fertigstellung der genannten Maßnahmen wird sich das Bild weiter positiv 
entwickeln.  
 
Mit Blick auf die über die vergangenen Jahre erfolgten Anfragen sowie auf die 
Erläuterungen in den bisherigen Fortschreibungen der Schulbaustrategie ist festzuhalten, 
dass teilweise aufgrund unterschiedlicher Fragestellung, teilweise aber auch aufgrund 
der Vielzahl an möglichen Bewertungskriterien baulicher Zustände keine durchgehend 
vergleichbare Datenbasis zugrunde gelegt werden kann. Die Verwaltung wird daher die 
Bewertungskriterien für die baulichen Zustände der Schulen weiterentwickeln und eine 
einheitliche und feste Bewertungsmatrix entwerfen, um eine objektive und konsistente 
Betrachtung zu ermöglichen. 
 
1 von 4 in Zusammenstellung
2/4 
 
Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich der prozentuale Anteil der schlechteren 
Schulgebäude innerhalb des Stadtgebietes tendenziell verbessert hat. In einer kürzlich 
erstellen Übersicht sollte eine Einordnung der Schulbauten nach niedrigem, mittlerem 
oder hohem Sanierungsbedarf erfolgen. Im Ergebnis wurden noch 43 Schulen mit hohem 
Sanierungsbedarf bewertet, 63 mit mittlerem und 72 mit niedrigem Bedarf einer 
zeitnahen Modernisierung. 
 
 
2. Bis wann wurden die genannten bzw. welche weiteren Mängel an/in folgenden 
Schulen beseitigt? 
 
• Ernst-Zinna-Schule / Herstellung 2. Baulicher Rettungsweg - fertiggestellt 
• 35. Schule / Herstellung 2. Baulicher Rettungsweg - fertiggestellt 
• G.-E.-Lessing-Schule / Herstellung 2. Baulicher Rettungsweg - fertiggestellt 
• Wilhelm-Wander-Schule / Herstellung 2. Baulicher Rettungsweg – Erstellung 
Bodenplatte bis 17.07.2026, Montage Treppenturm 20.-24.07.2026, Einbau 
Brandschutztüren bereits fertiggestellt 
• Rudi-Glöckner-Schule / Ertüchtigung baulicher Anlagen (04/2026) – Umsetzung 
Juli/August 2026, Ertüchtigung Bestandselektrokästen, Ertüchtigung RS-Türen zu 
Treppenräumen, Einbau RS-Türen in Fluren 
• BSZ 1 / Herstellung 2. Baulicher Rettungsweg – fertiggestellt 
• A.-Magdalena-Bach-Schule / Ertüchtigung baulicher Anlagen – Umsetzung aller 
Maßnahmen geplant für Juli/August 2026 
• Brüder-Grimm-Schule / Ertüchtigung baulicher Anlagen – Prüfbericht des ABD 
ausstehend, aus Brandschutzsicht keine schwerwiegenden Mängel, erwartbar nur 
geringe bauliche Maßnahmen erforderlich 
• T.-Körner-Schule / Ertüchtigung baulicher Anlagen – Prüfbericht des ABD ausstehend, 
aus Brandschutzsicht keine schwerwiegenden Mängel, erwartbar nur geringe bauliche 
Maßnahmen erforderlich 
• Schule am Rabet / Ertüchtigung baulicher Anlagen – Prüfbericht des ABD ausstehend, 
aus Brandschutzsicht keine schwerwiegenden Mängel, erwartbar nur geringe bauliche 
Maßnahmen erforderlich 
• 100. Schule / Ertüchtigung baulicher Anlagen – fertiggestellt  
• F.-Fröbel-Schule / Ertüchtigung baulicher Anlagen – fertiggestellt  
• 33. Schule / Brandschutzsanierung – Maßnahme in Umsetzung im Rahmen einer 
Baugenehmigung mit längerem Zeitfenster (Bereitstellung von Räumen für eine 
Förderschule – Vgl. VIII-S-02332)  
 
3. Welche Schulen sind für weitere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
vorgesehen, für wann sind diese geplant? 
 
Die unter 2. benannten Schulen wurden im Rahmen einer Sonderarbeitsgruppe seit 2025 
bearbeitet, um sicherheitsrelevante Mängel abzustellen. Die häufigsten Schwerpunkte 
waren die Herstellung bzw. Ertüchtigung des zweiten baulichen Rettungsweges, 
Alarmierung im Brandfall sowie Schottungen und organisatorische Maßnahmen. Neben 
den oben stehenden waren die nachfolgenden Schulen Teil der Betrachtung mit gleichen 
Schwerpunkten: 
• 100. Schule, fertiggestellt 
• 39. Schule, fertiggestellt 
• F.-A-Brockhaus-Schule, fertiggestellt 
• Schule an der Parthe, Rosenowstraße, fertiggestellt 
2 von 4 in Zusammenstellung
3/4 
 
• Grundschule Wiederitzsch, fertiggestellt 
• Hans-Kroch-Schule, Restleistungen im Rahmen der Werterhaltung offen 
• Kurt-Biedermann-Schule, fertiggestellt 
• Johannes-Kepler-Schule, fertiggestellt 
• Paul-Robeson-Schule, fertiggestellt 
• Carl-von-Linné/Lindenhofschule, fertiggestellt 
• 205. Schule, Umsetzung in den Sommerferien 2026 
 
Darüber hinaus befinden sich sicherheitstechnische Ertüchtigungen u.a. an folgenden 
Schulen in Vorbereitung oder in Umsetzung: 
• Heisenberg-Gymnasium, Sporthalle, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung 
• Karl-Heine-Schule, Erneuerung Brandmeldeanlage 
• Helmholtz-Schule, OFT im Untergeschoss, Brandschutzertüchtigung 
• Wladimir-Filatow-Schule, Erneuerung Brandmeldeanlage 
• Kay-Espenhayn-Schule, Einbau Sicherheitsbeleuchtung 
 
Zusätzlich zu den unter 4. bereits abgefragten Vorhaben sind weitere Maßnahmen für 
einen Baubeginn innerhalb der nächsten fünf Jahre im Finanzhaushalt vorgesehen. Dazu 
gehören u.a.: 
• Hans-Kroch-Schule, Komplexmodernisierung, Baubeginn 2029 
• Brüder-Grimm-Schule, Komplexmodernisierung, Baubeginn 2029 
• BSZ 12, Robert-Blum-Schule, Komplexmodernisierung Haus 2 + SH, Baubeginn 
2028 
• Paul-Robeson-Schule, Komplexmodernisierung, Baubeginn 2030, vorgelagert soll 
ab 2028 bereits die Erweiterung der Mensa und die Nachrüstung eines Aufzuges 
am Erweiterungsbau erfolgen 
• 100. Schule, Komplexmodernisierung, Baubeginn 2029 
• BSZ7, Felix-Bloch-Schule, Energetische Sanierung, Baubeginn 2027 
• Heinrich-Pestalozzi-Schule, Dachsanierung Schule + SH, Baubeginn 2028 
•  
 Die komplette Maßnahmeplanung soll mit der 3. Fortschreibung der Schulbaustrategie im 
August 2026 für die Behandlung in den Gremien vorliegen. 
 
Kleinere Maßnahmen wie beispielsweise Strang- und Sanitärsanierungen, Erneuerung 
von Brandmelde- und Sicherheitstechnik, Umrüstung auf LED-Beleuchtung oder auch 
Schallschutzmaßnahmen werden im Rahmen der haushälterischen Möglichkeiten in der 
baulichen Unterhaltung im Ergebnishaushalt umgesetzt.  
 
 
4. Für wann sind die Arbeiten an folgenden Schulen eingeplant und wann werden sie 
fertig gestellt sein? 
 
• Schule Gundorf / Sanierung und Erweiterung – Fertigstellung geplant 10/27 
• Schule Miltitz / Sanierung und Erweiterung – Fertigstellung geplant 08/28 
• Fritz-Baumgarten-Schule / Sanierung – Fertigstellung geplant 02/28 
• Schule Paunsdorf / Sanierung – Fertigstellung geplant 02/28 
• Schule Rückmarsdorf / Sanierung (Bau in Vorbereitung) – Inbetriebnahme Interim zum 
Schuljahresbeginn 2026/27, anschließend Baubeginn, Fertigstellung Sanierung 
geplant 08/29 
• Gymnasium Friesenstraße / Sanierung und Erweiterung – Baubeginn geplant 01/28, 
Fertigstellung 04/31 
• FÖS Zweenfurther Straße / Sanierung und Erweiterung – Baubeginn geplant 10/27, 
Fertigstellung 08/30 
3 von 4 in Zusammenstellung
4/4 
 
• FÖS Kurt-Biedermann-Schule / Sanierung und Erweiterung – Baubeginn geplant 
09/28, Fertigstellung 08/31 
• Außenstelle 56. OS / Herrichtung FUR Chemie/Physik – Fertigstellung geplant 12/26 
• 125. Schule / Umnutzung GS-Teil – keine Großmaßnahme, Umnutzung und kleinere 
Maßnahmen im Rahmen der baulichen Unterhaltung erfolgen im laufenden Betrieb, 
erste Maßnahmen eingeplant für Juli/August 2026 
• 100. Schule / Neubau Sporthalle – Abriss der beschädigten Halle Ende 2026, 
Baubeginn 08/27, Fertigstellung 03/29 
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
4 von 4 in Zusammenstellung