Aktueller Stand der Planungen und Maßnahmen in der Katzmannstraße
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-EF-02005-AW-01
Datum: 2025-11-26
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VIII-EF-02005-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-EF-02005 Katja Vogel 
 
 
VIII-EF-02005-AW-01 Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie 
 
Betreff: 
Aktueller Stand der Planungen und Maßnahmen in der Katzmannstraße 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung  schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
Hauptfrage: 
Wie ist der aktuelle Stand der Planung und Umsetzung der Maßnahmen in der 
Katzmannstraße und allen daran folgenden Maßnahmen? 
1. Aus welchen Gründen sind die Abrissarbeiten der Garagenkomplexe in der 
Katzmannstraße bisher nicht erfolgt und wann ist mit dem Beginn zu rechnen? 
2. Wie wirkt sich die Verzögerung auf den geplanten Interimsstandort aus und auf die 
für 2027 vorgezogene Sanierung der Paul-Robeson-Schule? 
3. Wie sieht der Alternativplan aus, wenn die Sanierung nicht wie geplant stattfinden 
kann und die Schule weiter verfällt? 
Begründung: 
Derzeit ist nicht erkennbar, dass die Abrissarbeiten voranschreiten oder Ersatzparkplätze 
geschaffen werden. Somit ist auch kein Interimsstandort zu realisieren. Wir bitten um eine 
klare Stellungnahme zum aktuellen Stand der Baumaßnahmen und zur weiteren Planung. 
Antwort 
1. Aus welchen Gründen sind die Abrissarbeiten der Garagenkomplexe in der 
Katzmannstraße bisher nicht erfolgt und wann ist mit dem Beginn zu rechnen? 
Die Ratsversammlung hat beschlossen, dass vor dem Abriss der Garagen 100 neue 
Stellplätze geschaffen werden müssen. Diese zusätzliche Aufgabe war in der bisherigen 
Planung nicht berücksichtigt. 
Nach Beschlussfassung haben das Mobilitäts- und Tiefbauamt, das Liegenschaftsamt und 
das Amt für Schule gemeinsam nach Lösungen gesucht und prüfen seitdem freie 
Grundstücke in der Umgebung. 
Keines der verfügbaren Grundstücke ist groß genug, um alle 100 Stellplätze an einem Ort 
unterzubringen. Eine Abfrage unter Nutzerinnen und Nutzern des bisherigen Standortes 
ergab einen Bedarf an 55 Stellplätzen unter Befragten im Umkreis bis 2 Km. Auf dieser 
Grundlage werden derzeit Optionen zur Umsetzung geprüft. Sobald für die Umsetzung ein 
realistischer Zeitplan steht, wird ein neuer Zeitplan für die Schulbaumaßnahmen festgelegt. 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
Da der Wegfall der Garagen für die Nutzerinnen und Nutzer eine große Belastung darstellt, 
war von Anfang an geplant, die Kündigungen erst auszusprechen, wenn dies für den 
Baubeginn erforderlich ist. 
2. Wie wirkt sich die Verzögerung auf den geplanten Interimsstandort aus und auf die 
für 2027 vorgezogene Sanierung der Paul-Robeson-Schule? 
Bevor die Schule Katzmannstraße als Auslagerungsschule u.a. für die Carl-von-Linné-
Schule, die Lindenhofschule sowie die 33. und 35. Schule genutzt wird, war geplant, dort ab 
dem Schuljahr 2026/27 vorübergehend eine Oberschule unterzubringen, um den steigenden 
Bedarf an Schulplätzen zu decken. Dies ist auch so im Schulentwicklungsplan 2024 
vorgesehen. 
Zunächst sollte diese Oberschule übergangsweise am Standort Anhalter Straße starten, bis 
die Schule an der Katzmannstraße fertiggestellt ist. Wenn die Schule Katzmannstraße in 
Betrieb geht, sollte der Standort Anhalter Straße anschließend für die teilweise Auslagerung 
der Paul-Robeson-Schule genutzt werden. 
Durch die absehbare Verzögerung bei der Fertigstellung der Schule Katzmannstraße können 
die ersten Klassen dieser temporären Oberschule voraussichtlich erst im Schuljahr 2027/28 
gebildet werden – also ein Jahr später als geplant.  
Außerdem verschiebt sich dadurch auch der Zeitpunkt, zu dem der Standort Anhalter Straße 
für die Auslagerung der Paul-Robeson-Schule genutzt werden kann. Das wiederum bedingt 
entsprechende Verzögerungen bei der Sanierung der Paul-Robeson-Schule. 
3. Wie sieht der Alternativplan aus, wenn die Sanierung nicht wie geplant stattfinden 
kann und die Schule weiter verfällt? 
Wenn sich die Teilauslagerung der Paul-Robeson-Schule verzögert, muss die Schule vor Ort 
so instandgehalten werden, dass der Betrieb weiterhin möglich bleibt. Dafür sind zusätzliche 
Maßnahmen und Kosten nötig. Um den Schulbetrieb bis dahin aufrecht zu halten, kann es 
ggf. dazu kommen, dass Gebäudeteile gesperrt werden müssen.  
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung