Planungsbeschluss – Komplexmodernisierung 100. Schule, Grundschule am Standort der Miltitzer Allee 1
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-00101
Datum: 2026-05-18
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/11 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-00101 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-00101 Dezernat Jugend, Schule und 
Demokratie 
 
 
VIII-DS-00101-DS-01 Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie 
 
 
VIII-DS-00101-NF-01 Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie 
 
Betreff: 
Planungsbeschluss – Komplexmodernisierung 100. Schule, 
Grundschule am Standort der Miltitzer Allee 1 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Stadtentwicklung und Bau 26.05.2026 1. Lesung 
FA Jugend, Schule und Demokratie 28.05.2026 1. Lesung 
FA Stadtentwicklung und Bau 09.06.2026 2. Lesung 
FA Jugend, Schule und Demokratie 11.06.2026 2. Lesung 
FA Finanzen 15.06.2026 1. Lesung 
SBB West 22.06.2026 Anhörung 
FA Finanzen 29.06.2026 2. Lesung 
Ratsversammlung 01.07.2026 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“ Zukunftsorientierte Kitas, Schul- und Bildungsangebote und Lebenslanges Lernen 
Klimawirkung ja 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug West 
  
 
Beschlussvorschlag 
1. Der Planungsbeschluss für die Komplexsanierung der 100. Schule, Schulgebäude 
in der Miltitzer Allee 1 wird gefasst. 
2. Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphasen 1 - 4 
HOAI) betragen 1.570.000 €: 
3. Die Auszahlungen der Planungsleistungen für die Komplexmodernisierung sind im 
PSP-Element „GS 100.Schule, KomplexS“ (7.0002157.700) in den Haushaltsjahren 
wie folgt vorgesehen: 
 
2025:  245.000 € 
2026:  700.000 € 
2027:  625.000 € 
 
Die Auszahlungen 2025ff sind innerhalb des Budgets des Fachamtes gedeckt. Die 
1 von 11 in Zusammenstellung
2/11 
 
Auszahlung 2027 wird durch das Fachamt zur Haushaltsplanung 2027/2028 
vorgesehen. 
 
4. Für die Durchführung der Planung (Leistungsphasen 1-4 HOAI) sind folgende 
Verpflichtungsermächtigungen im PSP-Element „GS 100.Schule, KomplexS“ 
(7.0002157.700) wie folgt vorgesehen: 
 
2024 kassenwirksam 2025 190.000 € 
2025 kassenwirksam 2026 700.000 € 
2025 kassenwirksam 2027 150.000 € 
2026 kassenwirksam 2027 475.000 € 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Der Grundschulstandort der 100.Schule befindet sich in der Miltitzer Allee 1 im Stadtbezirk 
West, Ortsteil Lausen-Grünau. Das Schulgebäude, ein unsanierter Typenbau aus den 
1980er Jahren, wird mit dieser Beschlussvorlage eine Komplexmodernisierung unter 
Beibehaltung der 3,5 Zügigkeit erhalten. Die 100. Schule wird während der Modernisierung 
in ein Auslagerungsobjekt im Stadtbezirk West, der Grundschule Friedrich-Fröbel-Schule, 
untergebracht. 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Nicht erforderlich.  
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Eine Eilbedürftigkeit liegt nicht vor. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Mit der Komplexmodernisierung des 
Schulgebäudes werden am 
Grundschulstandort der Miltitzer Allee 1 
zukunftsorientierte Schulangebote im 
Stadtbezirk West geschaffen. Die 
zukünftig barrierefreie Schule verbessert 
die Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt.  
 
2 von 11 in Zusammenstellung
3/11 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
Das unsanierte Schulgebäude der 100. Schule soll eine Komplexmodernisierung erhalten. 
Zusammen mit dem gegenwärtig in der Planung befindlichen Neubau einer Dreifeld-
Sporthalle am Standort, welcher in einer gesonderten Beschlussvorlage (Nr. VII-DS-10129) 
gefasst wurde, soll die 3,5 zügige Grundschule qualitative und bedarfsgerechte 
Gegebenheiten für den Schul- und Hortbetrieb erhalten. 
 
1.1 Schulstandort 100. Schule und Kapazitäten  
Die 100. Schule in der Miltitzer Allee 1 befindet sich im Ortsteil Lausen-Grünau, Stadtbezirk 
Leipzig West. Das Grundstück mit Schulgebäude und Freianlagen ist dem Flurstück 841 der 
Gemarkung 0432 Schönau zugeordnet. Nebenliegend befindet sich das Grundstück mit der 
zugehörigen geplanten Neubausporthalle als Dreifeld-Halle (Flurnummern 843, 844, 845). 
 
 
Abbildung: Lageplan GIS (Geoinformationssystem) mit Flurflächen am Standort 100.Schule 
und schematische Einordnung Dreifeld-Sporthalle 
Das Schulgebäude wurde 1985 als Typenbauschule (Plattenbau Ratio 74-720 Typ A) in 
Fertigteilbauweise zur Nutzung einer polytechnischen Oberschule erbaut. Ab dem Jahr 1992 
wurde das Gebäude Standort für die 100. Schule. Die 3,5 zügige Grundschule besitzt eine 
Regelbelegung für 392 Schüler/-innen. Seit den letzten Schuljahren führt die Schule 3 VKA 
Klassen (Vorbereitungsklassen Ausländer), welche gegenwärtig im Rahmen des 
Schulbetriebes in den Räumlichkeiten der Hort- und Gruppenräume kompensiert werden. 
Neben dieser Doppelnutzung kompensiert die 100.Schule ebenso den fehlenden 
Sportbedarf teilweise im Schulhaus, in einem hierfür etablierten Bewegungsraum (ehemals 
allgemeiner Unterrichtsraum). 
Mit der geplanten Komplexmodernisierung des Schulgebäudes bleibt die Kapazität der 3,5-
Zügigkeit erhalten. Soweit möglich soll im Bestand eine Kapazitätsüberbelegung von bis zu 
20 % geschaffen werden, um bei Bedarfsspitzen weitere Schüler/-innen im Schulhaus 
aufnehmen zu können. So ergibt sich eine maximale Belegung von 471 Schüler/-innen.  
Zusammen mit der 78. Schule (3,5 Züge) der Stadt Leipzig liegt die 100. Schule in einem 
gemeinsamen Schulbezirk (SW4). Mit der Komplexmodernisierung der 100. Schule bleiben 
zur Abdeckung der Grundschulbedarfe die Kapazitäten im gemeinsamen Schulbezirk 
3 von 11 in Zusammenstellung
4/11 
 
erhalten.  
 
1.2 Baulicher Zustand Schulgebäude und Denkmalwert Wandbild  
Das Schulgebäude ist seit Errichtung unsaniert und entspricht noch der ursprünglichen 
Bausubstanz. Fenster, Dach und Fassade entsprechen nicht mehr den funktionalen und 
energetischen Anforderungen. Die Haustechnik und die Innenräume sind veraltet und 
müssen komplett modernisiert werden. In den vergangenen Jahren wurden lediglich 
werterhaltene Maßnahmen durchgeführt. Im Jahr 2016 - 2017 wurden die sanitären Anlagen 
erneuert und 2018 die leerstehende Hausmeisterwohnung als Bibliothek umgenutzt. Darüber 
hinaus hat die Schule durch Mithilfe von Eltern Flurflächen im Schulobjekt farblich 
gestrichen. Im Freianlagenbereich sind Teilflächen des Schulhofes saniert worden, welche 
im Zuge der Sanierung erhalten bleiben sollen. 
 
 
Abbildung: Schulgebäude Hofseite (Südteil) 
 
Denkmalwert Schulgebäude 
Im Frühjahr 2023 wurde die Typenbauschule vom Landesamt für Denkmalpflege begangen. 
Im Fokus der Besichtigung lag vor allem die Wandgestaltung auf dem Fassadenvorsprung 
über dem Haupteingang der Schule. Das Wandbild erstreckt sich über die gesamte Höhe 
des Gebäudes und wurde von den Leipziger Künstlern André Böhme und Hans-Olaf Bote 
erstellt, welches in jedem Fall erhalten bleiben soll. Mit einem Benehmensschreiben seitens 
Landesamt für Denkmalpflege ist die Wandgestaltung als Kulturdenkmal im Sinne des § 2 
des SächsDSchG (Sächsisches Denkmalschutzgesetz) deklariert worden. Im Rahmen der 
Erarbeitung der Aufgabenstellung für das Vergabeverfahren wird, entsprechend der 
denkmalpflegerischen Anforderungen dieser Wandgestaltung, die bauliche Umsetzung eng 
mit dem Amt für Bauordnung und Denkmalpflege abgestimmt. 
 
4 von 11 in Zusammenstellung
5/11 
 
 
Abbildung: Schulgebäude mit Eingangsfassade Risalit (Nordseite) 
 
Schulhof und Sportfreianlagen   
Im Bereich der Pausenhofflächen sind Teilflächen des Schulhofes bereits neugestaltet 
worden und bleiben erhalten. Die Teilbereiche anliegend am Schulgebäude werden im Zuge 
der Gebäudemodernisierung neu geplant.  
Die Sportfreianlagen befinden sich teils auf dem Schulhof mit einem Bolzplatz. Die weiteren 
für den Schulsport erforderlichen Anlagen der Weitsprunganlage mit Sprunggrube und 
Laufbahn befinden sich auf der benachbarten Sportanlage des Sportvereins SG Lausen 
(Flurstücksnummer 860). Die Weitsprunganlage und Laufbahn sind in eimem unsanierten 
Zustand und werden im Rahmen der Schulmoderniserung neu geplant.  
 
 
Abbildung: Bestand Laufbahn und Sprunganlagen auf der Sportanlage SG Lausen 
 
5 von 11 in Zusammenstellung
6/11 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
2.1 Komplexmodernisierung mit Raumprogramm einer 3,5-Zügigkeit  
Die 100. Schule in der Miltitzer Allee 1 wird komplex modernisiert. Dabei wird das 
erforderliche Raumprogramm der 3,5 zügigen Grundschule für insgesamt 392 Schulkinder 
inklusive 3 VKA-Klassen im Bestand umgesetzt.  
Eine mögliche Kapazitätsvorhaltung im Schulobjekt (20% für eine maximale 
Schüleraufnahme von 471) soll im Rahmen der Schulmodernisierung in den Bereichen 
Brandschutz, technische Gebäudeausrüstung (Lüftung/ Sanitär), Fahrradabstell- und PKW-
Stellplätzen und Ausgabeküche mit Speiseraum mitberücksichtigt werden.  
Für das Schulgebäude erfolgt eine Anpassung an die aktuellen bauordnungsrechtlichen und 
sichertechnischen Anforderungen sowie des Brandschutzes gemäß der Sächsischen 
Bauordnung und den geltenden DIN-Normen. Zudem werden im Zuge der Erarbeitung der 
Entwurfsplanung Maßnahmen zum Klimaschutz bedacht. Insbesondere werden die 
beschlossenen Maßnahmen des Sofortmaßnahmenprogramms zum Klimanotstand geprüft, 
welche aktiv zum Klimaschutz beitragen können. Denkbar sind beispielsweise 
Fassadenbegrünung, Dachbegrünung und Photovoltaik. Die Planungsergebnisse werden in 
der Vorlage zum Baubeschlusses dargestellt. Ebenso wird das Schulgebäude barrierefrei 
hergerichtet. Durch den Anbau eines Aufzuges wird die barrierefreie Erschließung im 
gesamten Gebäude möglich sein. Weiterhin werden in der Planung die Standards für 
Barrierefreiheit (Leitsysteme, Behinderten-WC) umgesetzt.  
In der Planung werden die baulichen Standards für Schulbauten der Stadt Leipzig 
berücksichtigt. Neben der energetischen Ertüchtigung der Gebäudehülle (Fenster, 
außenliegender Sonnenschutz, Fassade, Dach – in Abstimmung mit der Denkmalpflege) und 
technischen Gebäudeausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär), wird die Schule eine moderne 
technische Ausstattung erhalten. Angefangen beim Alarmierungssystem mit Einbruch- und 
Brandmeldeanlage bis hin zum Einbau einer digitalen Schließanlage als auch Sprach- und 
Alarmierungsanlage mit Pausen und Stundenklingen. Eine innere Modernisierung aller 
Räumlichkeiten mit Maßnahmen zur verbesserten Raumakustik und neuen Leuchten als 
auch neue Ausstattung und Möblierung ist geplant. 
Mit Fertigstellung der Neubauschule an der Karlsruher Straße soll die in der Mannheimer 
Straße 128c befindliche Friedrich-Fröbel-Schule dorthin umziehen.  
Während der Modernisierungsarbeiten des Schulgebäudes der 100.Schule wird diese in das 
Auslagerungsobjekt der Mannheimer Straße 128c, der dort ehemals beheimateten Friedrich-
Fröbel-Schule, untergebracht werden. Für die Bewältigung des Schulweges wird die Nutzung 
des ÖPNV erforderlich. Eine Direktverbindung ist aufgrund der Lage der Schule nicht 
möglich, genaueres befindet sich noch in Prüfung. Regelhaft werden entstehende 
Beförderungskosten und die Bereitstellung von möglichem Aufsichtspersonal in den 
Baubeschluss mit eingeplant.  
Im Zuge der Planung der ersten Leistungsphasen 1 bis 4 wird geprüft, inwiefern mögliche 
Förderprogramme zur Finanzierung der Maßnahme in Anspruch genommen werden können.  
 
Raumprogramm 
Das vorliegende Raumkonzept stellt das Raumprogramm mit den erforderlichen 
Räumlichkeiten einer 3,5 Zügigkeit im Schulgebäude dar. Dabei wurden die 
schulorganisatorischen Belange der 100.Schule, zur räumlichen Organisation von Schule 
und Hort, berücksichtigt.   
 
Kellergeschoss (KG) 
Im KG sollen vorrangig Gemeinschaftsflächen für Schule und Hort abgebildet werden. Hier 
befindet sich der Speiseraum mit Ausgabeküche. Es ist erstrebenswert, dass der 
Speiseraum mit einem Freiraumbezug hergerichtet wird. Unmittelbar angrenzend an den 
Speiseraum soll auch der Mehrzweckraum liegen, welcher durch eine mobile Trennwand 
6 von 11 in Zusammenstellung
7/11 
 
separat gestellt aber auch mit dem Speisraum zusammengeschaltet werden kann. Der 
Speiseraum kann als Versammlungsstätte dienen, sodass die Möglichkeit für 
Veranstaltungen (z.B. Schuleingangsfeier) gegeben ist. Die bestehende Brotzeitküche bleibt 
im Raumprogramm erhalten und wird neu ausgestattet. Im Kellergeschoss soll die 
Garderobe als zentrale Garderobeneinheit für alle Klassen im Kellergeschoss abgebildet 
werden, welches der besseren Aufsicht im Schul- und Hortbetrieb dient. Ein 
Fachunterrichtsraum Werken (FUR Werken) mit Nebenraum wird zur Verfügung stehen. 
 
 
Erdgeschoss (EG) 
Im EG sollen überwiegend die Flächen für den Hort abgebildet werden, in dem sich auch der 
An- und Abmeldebereich Hort im Foyer des Eingangsbereiches befinden soll. Ebenso sollen 
hier zusätzlich kleine Integrations- und Inklusionsräume als Rückzugsort zur Verfügung 
stehen. Anliegend können die Hortküche und die Bibliothek im EG untergebracht werden, 
welche sowohl im Hort- als auch im Schulbetrieb genutzt werden können. 
 
 
1.Obergeschoss (1.OG) 
Im 1.OG ist beabsichtigt Verwaltungsflächen für Lehrer- und Horterzieherzimmer, 
Schulleitung, stellvertretende Schulleitung, Hortleitung, stellvertretende Hortleitung, 
Sekretariat, Schulsozialarbeit, Hausmeisterdienstzimmer, Beratungslehrer usw. sowie ein 
Fachunterrichtsraum Kunst kombiniert mit Werken unterzubringen.  
 
 
2. und 3. Obergeschoss (2.OG, 3.OG) 
Im 2.OG und 3.OG werden für die 3,5 zügige Grundschule die 14 erforderlichen Allgemeinen 
7 von 11 in Zusammenstellung
8/11 
 
Unterrichtsräume (AUR) untergebracht. Anliegend hierzu sind kleine Einzelräume zur 
Nutzung für Inklusion und Integration vorgesehen. Zusätzlich sind in diesen Etagen 4 
Gruppenräume angedacht, welche zur Nutzung der VKA-Klassen vorgehalten werden. Des 
Weiteren soll ein Fachunterrichtsraum Musik eingeordnet werden, der in Doppelnutzung als 
Unterrichtsraum zur Verfügung steht.  
 
 
 
 
 
3.  Zeitplan 
Die Komplexmodernisierung des Schulgebäudes soll gemäß nachfolgendem Zeitplan 
erfolgen: 
 
 Komplexmodernisierung 
Schulgebäude  
Planungsbeschluss  11/2024 
Abschluss VgV-Verfahren 09/2025 
Planung LP 1 - 3 bis 10/2026 
LP 4 mit Baugenehmigung und 
Baubeschluss 06/2027 
Baubeginn  10/2028 
Baufertigstellung 06/2031 
Nutzungsbeginn SJ 2031/32 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
2025 
2026 
2027 
 
245.000 € 
700.000 € 
           625.000 € 
7.0002157.700  
8 von 11 in Zusammenstellung
9/11 
 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
4.1 Investitionsaufwand  
Die zu erwartenden Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:  
Kostenrahmen nach DIN 
276 
vom 12.09.2024 
Kosten  
Grundschule  
(EUR brutto) 
Kosten  
Sportfreifläche  
(EUR brutto) 
Kosten Gesamt  
(EUR brutto) 
KG Kostengruppe    
100 Grundstück 0 0 0 
200 
Herrichten und  
Erschließen  
171.980 30.540 202.520 
300 
Bauwerk- 
Baukonstruktion  
13.383.280 183.260 13.566.540 
400 
Bauwerk –  
Technische Anlagen 
3.815.140 0 3.815.140 
500 Außenanlagen 3.686.360 877.300 4.563.660 
600 
Einrichtung und  
Ausstattung* 
794.110 30.540 824.650 
700 Baunebenkosten** 5.159.530 318.170 5.477.700 
 Rundung 0 -10 -10 
Summe 27.010.400 1.439.800 28.450.200 
Kostenrahmen nach DIN 276 in EUR Brutto 
* Die Kosten der Kostengruppe umfassen sowohl Kosten im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die konkrete 
Aufschlüsselung und Zuordnung der Kostenanteile zum Finanz- und Ergebnishaushalt wird mit dem 
Baubeschluss erfolgen.  
** Es wird davon ausgegangen, dass gemäß Erklärung der Unterschutzstellung des Kunstwerkes am Risalit des 
Haupteinganges der Schule mit dem Kulturamt vereinbart wird, dass dessen Sanierung einen Wettbewerb für 
neue Kunst am Bau ausschließt, d.h. eine entsprechende Vereinbarung getroffen wird. Davon unbenommen ist 
die Abstimmung und Festlegung mit dem Kulturamt und vorzugsweise auch den Künstlern zu Art und Umfang der 
Sanierung des Kunstwerkes. 
 
Die Ermittlung des Kostenrahmens bezieht sich auf die Hochrechnung der zu bemessenen 
Flächen gemäß Raumprogramm/Bestandsgebäude und Kostenkennwerten des BKI 
Baukosten Gebäude für Erweiterungen und Modernisierungen von Schulen und Neubau von 
Sporthallen, BKI Stand I. Quartal 2024. 
 
9 von 11 in Zusammenstellung
10/11 
 
4.2 Finanzierungsplan 
Die Planungskosten der LPH 1-4 betragen 1.570.000 € für die Komplexmodernisierung. 
Hierin sind die Vorbereitung und Durchführung des VgV-Verfahrens sowie notwendige 
planungsbegleitende Gutachten eingeschlossen.  
Die Investitionsmaßnahmen sind grundsätzlich förderfähig. Es ist vorgesehen nach 
Fertigstellung der jeweiligen Leistungsphase 3 einen Fördermittelantrag für die Maßnahmen 
im Rahmen des Förderprogrammes SchulInfraVO zu beantragen. Die Annahme der 
Fördermittel ist im Ausblick dargestellt. 
 
 
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung 
Die derzeit angenommene Finanzierungsplanung erstreckt sich über die Jahresscheiben 
2025 bis 2031, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Mit Vorliegen der LPH 3 und 
dem daraus resultierenden Baubeschluss werden die benötigten Mittel über die 
Haushaltjahre konkretisiert beschlossen werden.  
  
  
Die ab 2027f benötigten liquiden Auszahlungsmittel und Verpflichtungsermächtigungen 
werden zur Haushaltsplanung 2027/2028 entsprechend der Methodik berücksichtigt. 
In 2024 sind zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 190.000 € erforderlich. Die 
Deckung für die Verpflichtungsermächtigungen erfolgt nach § 20 Ab. 3 SächsKomHVO für 
das Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam 2025 i.H.v. 190.000 € aus dem PSP-Element „OS-
Paul-Robeson, NB 3-F-SH“ (7.0002506.700). Die Deckung ist möglich, da sich die 
Erweiterung und Sanierung des Schulstandortes verschiebt. Gegenwärtig wird mit einem 
Baubeginn am Schulgebäude ab 2026 gerechnet. Erst nach der Erweiterung und Sanierung, 
kann der Neubau einer Sporthalle am Standort angestrebt werden.  
 
                         -                 245.000               700.000         940.000         800.000      5.490.000   18.230.000      2.045.200   28.450.200 
                         -                 245.000               700.000         940.000         800.000      5.490.000   18.230.000      2.045.200   28.450.200 
davon Planungskosten LP1-4- 245.000 700.000625.000 1.570.000
2030bis 2024 2025 2026 2028Bezeichnung
Kostenschätzung
Gesamt
Gesamt  
2029 20312027
Projektdefinition: 7.0002157 „GS 100. Schule, KomplexS“
                         -                            -                        -            245.000          700.000       4.000.000       5.000.000       5.095.500       2.325.000                      -      17.365.500 
                         -                            -                        -                        -                        -   -    3.060.000 -    4.200.000          394.500    15.905.000       2.045.200    11.084.700 
                         -                            -                        -            245.000          700.000          940.000          800.000       5.490.000    18.230.000       2.045.200    28.450.200                          -                            -                        -                        -                        -         4.320.000                      -                        -                        -         5.400.000       9.720.000 
                         -                            -                        -                        -                        -         1.930.634                      -                        -                        -         3.975.952       5.906.586                          -                            -                        -                        -                        -         6.250.634                      -                        -                        -         9.375.952    15.626.586 
                         -                            -                        -            245.000          700.000 -        320.000       5.000.000       5.095.500       2.325.000 -    5.400.000       7.645.500 
                         -                            -                        -            245.000          700.000 -    5.310.634          800.000       5.490.000    18.230.000 -    7.330.752    12.823.614 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Gesamt                     -            700.000                      -                        -                        -            700.000          190.000 -        700.000                      -                        -                        -   -        510.000                      -            190.000                      -                        -                        -                        -                        -                        -            190.000          700.000       2.000.000       1.000.000                      -         3.700.000                      -   -    1.850.000 -    1.000.000                      -   -    2.850.000                      -                        -            700.000          150.000                      -                        -                        -                        -            850.000       2.000.000       4.000.000          500.000       6.500.000 -    1.470.000 -    4.000.000 -        500.000 -    5.970.000          530.000                      -                        -                        -                        -            530.000                      -            190.000          700.000          680.000                      -                        -                        -                        -         1.570.000 
Summe VE 2025 neu 
Summe HHJ
2024
Veränderung EinzahlungenSumme EZ neu
Veranschlagte Eigenmittel
Gesamt
veranschlagte VE 2025Veränderung VE 2025
Summe VE 2024 neu 
2030 2031
Summe VE 2026 neu 
Veränderung VE 2024
Veränderung VE 2026veranschlagte VE 2026
Verpflichtungsermächtigungen
Eigenmittel neu
veranschlagte Einzahlungen 
2027 20292025 2026IST Vorjahre 2028
veranschlagte VE 2024
Übertrag aus Vorjahr
Summe AZ neu
veranschlagte Auszahlungen 
Veränderung Auszahlungen 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Gesamt
190.000 190.000
190.000 190.000
Bezeichnung 
OS-Paul-Robeson, NB 3-F-SH
Projektdefiniton
Deckung des Mehrbedarfs VE 
7.0002506
10 von 11 in Zusammenstellung
11/11 
 
4.4 Folgekosten 
Die Folgekosten werden im Rahmen des Baubeschlusses auf Grundlage der 
Entwurfsplanung kalkuliert und haushälterisch eingeplant. 
 
Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
 
Die vorgeschlagene Maßnahme 
mindert den Ausstoß von Treibhausgasemissionen ja  nein  
fördert die Erzeugung von erneuerbarer Energie ja  nein 
Fördert die Anpassung an den Klimawandel (bspw. Hitzeschutz durch 
Entsiegelung) 
ja  nein 
 
Detaillierte Angaben zur Klimawirkung werden mit Baubeschluss vorgelegt.  
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
Im Rahmen der Planung und Umsetzung werden die 100. Schule und Hort 
maßnahmenbegleitend mit eingebunden. Einleitende Abstimmungen zum Bedarf des 
Raumkonzeptes sind erfolgt. Weiter werden mit der Objektplanung in den ersten 
Planungsphasen Schule und Hort beteiligt, dies wird vom Amt für Schule gesteuert. Im 
Rahmen der Planungsbeteiligung geht es im Wesentlichen um die innere und äußere 
Konzeption des Schulgebäudes wie Raumzugehörigkeiten und die Freianlagen.  
 
8.  Besonderheiten 
Keine.  
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Erfolgt keine Beschlussfassung zum Vorhaben, verbleibt das Schulgebäude in einem 
unsanierten Zustand, welcher verbunden mit einem notwendigen Aufwand für die 
Instandhaltung langfristig verfällt. 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
X X
X
X
X
11 von 11 in Zusammenstellung