Sanierung der Kepler-Schule
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-10473-AW-01
Datum: 2024-06-18
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-F-10473-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Stammbaum: 
 
VII-F-10473 Fraktion Freibeuter 
 
 
VII-F-10473-AW-01 Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie 
 
Betreff: 
Sanierung der Kepler-Schule 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 19.06.2024 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
Im Oktober 2022 wurde mit der Schul- und Kitabaustrategie die Komplexsanierung der Kepler-Schule 
beschlossen. Sie ist dabei im Sanierungsblock 3 zusammen mit der 120. Grundschule, der Schule 
Martin-Herrmann-Straße 1 (Oberschule) und der 56. Schule. Der Plan ist, die Schule Martin-
Herrmann-Straße 1 zu sanieren und erst einmal als Ausweichstandort für die Kepler-Schule und 
danach für die 56. Schule zu verwenden. Die Schule Martin-Herrmann-Straße 1 sollte nach dieser 
Planung ursprünglich 2022 bis 2025 saniert werden und im Anschluss dann die Kepler-Schule 2025 
bis 2028, danach die 56. Schule 2028 bis 2031. 
 
Der Planungsbeschluss für die Sanierung der Schule Martin-Herrmann-Straße 1 geht nun von einer 
Bauzeit 2026 bis 2029 aus. Somit wäre 2029 mit einem Baubeginn für die Kepler-Schule zu rechnen. 
Im 26. Sachstandsbericht zu Schulbaumaßnahmen wurde der Planungsbeschluss für die Kepler-
Schule entsprechend auf Juni 2026 gelegt bei einer Bauzeit 2029 bis 2032 und dann für die 56. 
Schule Planungsbeschluss 2029 und Bauzeit 2032 bis 2035. 
 
Im aktuellen 28. Sachstandsbericht zu Schulbaumaßnahmen tauchen allerdings weder Kepler noch 
56. Schule auf. 
 
Wir fragen hierzu an: 
1. Wie ist der aktuelle Stand zur Sanierung der Schule Martin-Herrmann-Straße 1?  
 
Ursprünglich war in der Schul- und Kitabaustrategie VII-DS-07361-NF-04 eine Sanierung des 
Schulgebäudes in der Martin-Herrmann-Straße von 2025 bis 2028 vorgesehen. Aktuell ist 
vorgesehen, das Schulgebäude Martin-Herrmann-Straße nach dem Auszug der 120. Schule ab 2025 
bis 2029 als Standort einer weiterführenden Schule weiter zu nutzen und ab 2029 zu sanieren. Die 
Planung der Komplexmodernisierung befindet sich derzeit in der Entwurfsplanung in der 
Leistungsphase 2 und somit im Zeitplan wie im Planungsbeschluss dargestellt.  
 
2. Wie ist der aktuelle Stand zur Sanierung der Kepler-Schule?  
 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
Die geplante Komplexmodernisierung des Standortes J.-Kepler-Schule ist weiterhin vorgesehen und 
notwendig. Das J.-Kepler-Gymnasium hätte gemäß Schulbaustrategie ursprünglich von 2028 bis 2031 
saniert werden sollen. Aufgrund der Weiternutzung des Schulgebäudes in der Martin-Herrmann-
Straße 1 und damit des Entfalls des ursprünglich vorgesehenen Interims verschiebt sich die 
Sanierung des Gymnasiums um vier Jahre. Der Sanierungszeitraum ist aktuell in den Jahren von 
2032 bis 2035 vorgesehen.  
 
3. Wie ist der aktuelle Stand zur Sanierung der 56. Schule?  
 
Die geplante Komplexmodernisierung des Standortes 56. Schule ist weiterhin vorgesehen und 
notwendig. Die 56. Schule hätte gemäß Schulbaustrategie ursprünglich von 2031 bis 2034 saniert 
werden sollen. Aufgrund der Weiternutzung des Schulgebäudes in der Martin-Herrmann-Straße 1 und 
damit des Entfalls des ursprünglich vorgesehenen Interims, verschiebt sich die Sanierung der 
Oberschule um vier Jahre. Der Sanierungszeitraum ist aktuell in den Jahren von 2035 bis 2038 
vorgesehen.  
 
Für alle drei Sanierungsobjekte soll bis 2029 ein Interimsgebäude errichtet werden, in dem zunächst 
die Schule Martin-Herrmann-Straße, dann das J.-Kepler-Gymnasium und anschließend die 56. 
Oberschule untergebracht werden, damit die Objekte jeweils saniert werden können.  
 
Die Anpassung der Strategie ist notwendig, da die Situation an den Leipziger Schulen derzeit sehr 
angespannt ist. Die Überbelegung vor allem der weiterführenden Schulen wird nach aktuellen 
Erkenntnissen bei den Oberschulen bis etwa 2030/31 und bei den Gymnasien bis 2032/33 anhalten. 
Unter anderem sollen daher zur Sanierung vorgesehene Schulgebäude vorübergehend für zusätzliche 
Schulen oder Außenstellen genutzt werden, um den zusätzlichen Bedarf zu decken. Weitere 
Planungen von Vorhaben obliegen der in Fortschreibung befindlichen Schul- und Kitabaustrategie 
(VII-DS-07361-NF-04-DS-01) bzw. Beschlüssen durch den Stadtrat.  
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung