2. Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle) - Maßnahmeerweiterung innere Teilmodernisierung i.V.m. außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 79(1) SächsGemO
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-02023-DS-04
Datum: 2018-08-01
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/4
 
 
Ratsversammlung 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-02023-DS-04 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
Betreff: 
2. Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der F.-A.-Brockhaus-Schule 
(Nebenstelle) - Maßnahmeerweiterung innere Teilmodernisierung i.V.m. 
außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 79(1) SächsGemO 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters    
FA Finanzen    
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule    
FA Stadtentwicklung und Bau    
SBB Nordost    
Ratsversammlung  19.09.2018 Beschlussfassung 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die 2. Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der F.-A.-Brockhaus-
Schule (Nebenstelle) – Gymnasium, Samuel-Lampel-Str. 1, 04357 Leipzig (VI-DS-
02023 vom 10.02.16) wird beschlossen. 
Die Maßnahmeerweiterung innere Teilmodernisierung wird als eigenständige 
investive Maßnahme realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 13, Abs. 7 
Punkt 1 in der zur Zeit gültigen Fassung). 
 
Die im Beschluss VI-DS-02023-DS-02 bestätige Erneuerung der Sanitäranlagen in 
Höhe von 342.300 € sowie die Schönheitsreparaturen in Höhe von 150.000 € werden 
vom Ergebnishaushalt in die investive Maßnahme übergeleitet. 
 
 
2. Die Gesamtkosten erhöhen sich durch die Maßnahmeerweiterung innere 
Teilmodernisierung von 2.722.300 € um 1.741.000 € auf 4.463.300 €. Der städtische 
Anteil der Kostenerhöhung beträgt 1.741.000 €. 
Davon entfallen auf die investive Maßnahme (bestehend aus innerer 
Teilmodernisierung, Erneuerung der Sanitäranlagen sowie Schönheitsreparaturen) 
2.233.300 €, davon 2.233.300 € städtischer Anteil. 
Die Maßnahme energetische Modernisierung in Höhe von 2.230.000 € verbleibt im 
Ergebnishaushalt. 
 
3. Die Auszahlungen in Höhe von 2.083.300 € für die Maßnahmeerweiterung 
(1.741.000 €) innere Teilmodernisierung sowie Erneuerung der Sanitäranlagen 
2/4
(Rückführung 342.300 € in Budget 51_UH2) €) werden im Haushaltsjahr 2018 im 
PSP-Element „F.-A.-Brockhaus-Schule, H2, Sanierung“ (7.0001886.700) 
bereitgestellt. 
Mit der Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 342.300 € wird 
der Beschlusspunkt 3 der Drucksache VI-DS-02023-DS-02 aufgehoben 
(Bereitstellung der Mittel für Maßnahmeerweiterung Sanitär aus Budget bauliche 
Unterhaltung 51_UH2). 
 
4. Die Auszahlungen in Höhe von 150.000 € für die Schönheitsreparaturen werden im 
Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung gestellt. Die Einordnung dieser Jahresscheibe 
erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/2020. 
 
5. Die außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 79 (1) SächsGemO für das 
Haushaltsjahr 2018 € in Höhe von 2.083.300 € werden im PSP-Element „F.-A.-
Brockhaus-Schule, H2, Sanierung“ (7.0001886.700) bereitgestellt. 
Die Deckung ist wie folgt vorgesehen: 
• 95.000 € aus dem PSP-Element „Schulstandort Ihmelsstraße – OS“ 
(7.0000698.700) 
• 400.000 € aus dem PSP-Element „Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH“ 
(7.0001742.700),  
• 215.000 € aus dem PSP-Element „Zus.führ. Schule Stahmeln Windmühlenweg“ 
(7.0001082.700) 
• 140.000 € aus dem PSP-Element „Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz“ 
(7.0001656.700) 
• 79.000 € aus PSP-Element „GS Max-Planck-Str., Nutzeranpass. u. BS“ 
(7.0001353.700) 
• 100.000 € aus dem PSP-Element „31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle“ 
(7.0001352.700) 
• 62.000 € aus dem PSP-Element „Fr.-Fröbel-Schule, Brandschutz“ 
(7.0001060.700) 
• 342.300 € aus dem Budget der baulichen Unterhaltung (51_UH2), PSP-Element 
„F.-A.-Brockhaus-Schule“ (1.100.21.7.1.01.02) aus den bisher veranschlagten 
Aufwendungen für die Sanitärmaßnahme 
• 650.000 € aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale Deckung FH 
Schulhausbau“ (1098750000), dieser liegt eine Sperre i.H. von 500.000 im PSP-
Element „Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH“ (7.0001742.700) sowie 
von 150.000 € im PSP-Element „Zus.führ. Schule Stahmeln Windmühlenweg“ 
(7.0001082.700) zugrunde. 
 
6. nachrichtlich: Im Rahmen der Drucksache VI-DS-03002 (IT-Ausstattung der 
kommunalen Schulen) wurden für dieses Objekt 44.610 € im PSP-Element F.-A.-
Brockhaus-Schule, H2, Sanierung“ (7.0001886.700) bereitgestellt. Die 
Datenverkabelung wird im Rahmen der Gesamtmaßnahme realisiert.  
 
 
 
  
3/4
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen 
  
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen  2018 
2019 
2.083.300 
150.000 7.0001886.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? X nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat X nein  ja, 
 
 
 
  
4/4
 
 
Sachverhalt:  
 
Die 1. Änderung zum Baubeschluss (VI-DS-02023-DS-02) wurde am 21.03.2018 in der 
Ratsversammlung beschlossen, so dass die Fortführung der energetischen Modernisierung 
sowie die Sanierung der Sanitäranlagen gesichert sind. 
 
Im Zuge des Baufortschritts haben sich aktuell jedoch weitere gravierende Entwicklungen 
ergeben, die einer Entscheidung zum weiteren Vorgehen bedürfen. 
 
Durch einen Wassereintritt im Zuge der Dachsanierung als Folge eines Unwetters wurden 
die Elektroverteilungen stark beschädigt. Eine Reparatur ist nicht möglich und die Errichtung 
einer neuen Hauptverteilung erlaubt die Anbindung der vorhandenen Leitungen aus 
technischen und rechtlichen Gründen nicht.  
 
Zur Problematik Elektroverteilung kommt noch, dass die Versorgungsleitungen für die 
allgemeinen Beleuchtung des 3. OG lose auf der nicht mehr gebrauchsfähigen 
Ausgleichsschicht des Daches liegen. Diese müssten also ohnehin zurückgebaut und neu 
verlegt werden. Auch diese Teilergänzung wäre aus den o.g. Gründen bedenklich bzw. 
unzulässig. 
 
Da die Schule derzeit ausgelagert ist, wurden umgehend Betrachtungen hinsichtlich weiterer 
dringend erforderlicher Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt.  
 
Die Vorlage beinhaltet neben der Erneuerung der Elektroanlage die weitere Leistungen als 
Erweiterung der Maßnahmen zur inneren Sanierung, z.B. die Erneuerung der 
Grundleitungen sowie des Estrichs im UG und der Heizungsverteileranlage, den 
Blendschutz, die Erneuerung der Innentüren, Trockenbauarbeiten, Erneuerung des 
Fliesenspiegels und der Waschtische in den Unterrichtsräumen, Bodenbelags- und 
Malerarbeiten. 
 
Diese Maßnahmen sollen mit dieser Vorlage zur Umsetzung bestätigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
- Begründungstext 
 
 
 
HAUSHALTSVORLAGE
2. Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der 
F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle) - Maßnahme-
erweiterung Erneuerung der Elektroanlage sowie innere 
Teilmodernisierung i.V.m. außerplanmäßigen Auszahlungen 
gemäß § 79(1) SächsGemO
Bauvorhaben: Maßnahmenerweiterung Teilmodernisierung im Inneren
F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle) - Gymnasium, 
Samuel-Lampel-Str. 1, 04357 Leipzig 
Bauherrenamt: Stadt Leipzig
Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Naumburger Straße 16, 04229 Leipzig
Baufachamt: Stadt Leipzig
Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126, 04317 Leipzig
Stand: 03.07.2018
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Teilmodernisierung im Inneren 
Stand vom: 03.07.2018
Inhaltsverzeichnis
Kurzerläuterung 3
1 Grundlagen 3
1.1 Beschlüsse 3
2 Beschreibung der Maßnahmeerweiterung 3
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3
2.2 Ableitung des Bedarfes 4
2.3 Notwendigkeit/ Dringlichkeit der Baumaßnahme 4
2.4 Alternativlösungen 4
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 4
2.6 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 4
2.7 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 4
2.8 Barrierefreies Bauen 5
2.9 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 5
3 Finanzieller Aufwand 5
4 Finanzierungsplan 6
5 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 6
7 VgV-Betrachtung/ Planungsbeteiligte 7
8 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 7
8.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 7
8.2 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 7
Stadt Leipzig Seite 2 von 7
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Teilmodernisierung im Inneren 
Stand vom: 03.07.2018
Kurzerläuterung
Die 1. Änderung zum Baubeschluss (VI-DS-02023-DS-02) wurde am 21.03.2018 in der Ratsversammlung 
beschlossen, so dass die Fortführung der energetischen Modernisierung sowie die Sanierung der Sanitär-
anlagen gesichert sind.
Im Zuge des Baufortschritts haben sich aktuell jedoch weitere gravierende Entwicklungen ergeben, die ei-
ner Entscheidung zum weiteren Vorgehen bedürfen.
Durch einen Wassereintritt im Zuge der Dachsanierung als Folge eines Unwetters wurden die Elektrover-
teilungen stark beschädigt. Eine Reparatur ist nicht möglich und die Errichtung einer neuen Hauptvertei-
lung erlaubt die Anbindung der vorhandenen Leitungen aus technischen und rechtlichen Gründen nicht. 
Zur Problematik Elektroverteilung kommt noch, dass die Versorgungsleitungen für die allgemeinen Be-
leuchtung des 3. OG lose auf der nicht mehr gebrauchsfähigen Ausgleichsschicht des Daches liegen. 
Diese müssten also ohnehin zurückgebaut und neu verlegt werden. Auch diese Teilergänzung wäre aus 
den o.g. Gründen bedenklich bzw. unzulässig.
Da die Schule derzeit ausgelagert ist, wurden umgehend Betrachtungen hinsichtlich weiterer dringend er-
forderlicher Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. 
Die Vorlage beinhaltet neben der Erneuerung der Elektroanlage die weitere Leistungen als Erweiterung 
der Maßnahmen zur inneren Sanierung, z.B. die Erneuerung der Grundleitungen sowie des Estrichs im 
UG und der Heizungsverteileranlage, den Blendschutz, die Erneuerung der Innentüren, Trockenbauarbei-
ten, Erneuerung des Fliesenspiegels und der Waschtische in den Unterrichtsräumen, Bodenbelags- und 
Malerarbeiten.
Diese Maßnahmen sollen mit dieser Vorlage zur Umsetzung bestätigt werden.
1 Grundlagen
1.1 Beschlüsse
• Beschluss der Ratsversammlung Nr. RB-V-1301 vom 21.03.2012 Schulentwicklungsplan der 
Stadt Leipzig – Fortschreibung  2012
• Beschluss des Verwaltungsausschusses VA-IV-DS-02023 vom 10.02.2016 zur Realisierung der 
Energetischen Modernisierung
• 1. Änderung zum Baubeschluss VI-DS-02023-DS-02 vom 21.03.2018
2 Beschreibung der Maßnahmeerweiterung 
2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes
Durch einen Wassereintritt im Zuge der Dachsanierung als Folge eines Unwetters wurden die Elektrover-
teilungen stark beschädigt. Eine Reparatur ist nicht möglich und die Errichtung einer neuen Hauptvertei-
lung erlaubt die Anbinden der vorhandenen Leitungen aus technischen und rechtlichen Gründen nicht. 
Zur Problematik Elektroverteilung kommt noch, dass die Versorgungsleitungen der allgemeinen Beleuch-
tung lose auf der nicht mehr gebrauchsfähigen Ausgleichsschicht des Daches liegen. Diese müssten also 
ohne hin zurückgebaut und neu verlegt werden. Auch diese Teilergänzung wäre aus den o.g. Gründen 
bedenklich bzw. unzulässig.
Des Weiteren weist die Schule weitere Defizite an Bauteilen auf. So ist z.B. die Heizungsverteileranlage 
überaltert, die Grundleitungen im Untergeschoss sind defekt, die Innentüren verschlissen. Waschtische 
und Fliesenspiegel in den Unterrichtsräumen sind erneuerungsbedürftig, etc.
Stadt Leipzig Seite 3 von 7
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Teilmodernisierung im Inneren 
Stand vom: 03.07.2018
2.2 Ableitung des Bedarfes
Der Bedarf für die Erneuerung der Elektroanlage leitet sich aus aus Punkt 2.1 ab. 
Neben diesem gravierenden sicherheitstechnischen Mangel sind weitere Bauteile und Anlagen überaltert  
und bedürfen einer Erneuerung. Da die Schule derzeit freigelenkt ist, wurde geprüft, welche Maßnahmen  
bis zum Wiedereinzug der Schule noch sinnvoll umgesetzt werden können, um einen nachhaltigen und  
nicht durch zeitnahe neue Bautätigkeit gestörten Schulbetrieb zu ermöglichen.
2.3 Notwendigkeit/ Dringlichkeit der Baumaßnahme
Eine VDE-konforme Wiederherstellung der Elektroanlage ist unter Nutzung der noch vorhandenen restli -
chen Leitungen und Anlagenteile unmöglich. Die Schule kann nicht ohne die Erneuerung der Elektroanla -
ge wieder in Betrieb genommen werden, da eine hohe Gefährdung besteht. Da das Objekt noch bis Som-
mer 2019 ausgelagert bleibt, werden in diesem Zusammenhang weitere Maßnahmen zur inneren Moder -
nisierung angestrebt. 
2.4 Alternativlösungen
Es gibt keine Alternativlösungen.
2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung
Bei Nichtbeschlussfassung besteht die Gefahr der Nutzungsuntersagung des Schulgebäudes aufgrund 
der Sicherheitsmängel.
2.6 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme
KG 100
• Umzugskosten
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) 
Es werden folgende Leistungen umgesetzt:
• Erneuerung der Innentüren
• Erneuerung des Estrichs im Untergeschoss inkl. der dazugehörigen Nebenleistungen wie Ab-
bruch und Beräumung
• Anbringen eines Blendschutzes in relevanten Bereichen
• Erneuerung der Beschilderung
• Erneuerung der Schließanlage
• Bodenbelagsarbeiten
• Erneuerung des Fliesenspiegels in den Unterrichtsräumen hinter den Waschtischen
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)
• vollständige Erneuerung der Elektroanlage
• Erneuerung der Grundleitungen im Inneren des Gebäudes
• Erneuerung der Waschtische in den Unterrichtsräumen
• Erneuerung der Heizungsverteileranlage (Leitungen, Heizkörper, Regelung)
• Erneuerung der Ausgabeküche
KG 600
• Erneuerung Mobiliar
2.7 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme
Durch die Baumaßnahme wird ein Schulgebäude geschaffen, welches den sicherheitstechnischen Anfor-
derungen genügt und einen für mehrere Jahre baustellefreien Schulbetrieb  ermöglicht.
Stadt Leipzig Seite 4 von 7
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Teilmodernisierung im Inneren 
Stand vom: 03.07.2018
2.8 Barrierefreies Bauen
Die Schule ist nicht barrierefrei geplant, da auch der dazugehörige Altbau nicht barrierefrei ist.
2.9 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Im Rahmen der Möglichkeiten erfolgt die Beteiligung von Schüler/-innen in der Ausführungsplanung z.B. 
im Hinblick auf die Farbgestaltung der Flure und Klassenzimmer.
3 Finanzieller Aufwand
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt.
Kostenermittlungsstufe: Kostenrahmen nach DIN 276 vom 19.03.2018
Kostengruppe Kosten gemäß 
Baubeschluss 
„Energetische 
Sanierung“
VI-DS-02023
Mehrbedarf lau-
fende Maßnah-
me (Hülle + Sa-
nitär + Boden-
belag)
Maßnahmeer-
weiterung in-
nere Teilm-
odernisierung
Gesamtkosten 
neu
Gegenstand 
der Vorlage
100 Grundstück 0 0 30.000 30.000
200 Herrichten und 
Erschließung
0 0 0 0
300 Bauwerk - Bau-
konstruktionen
1.205.956 817.200 964.000 2.987.156
400 Bauwerk - 
Technische An-
lagen
102.455 124.500 490.000 716.955
500 Außenanlagen 66.589 0 0 66.589
600 Ausstattung und 
Kunstwerke
0 0 32.000 32.000
700 Baunebenkos-
ten
225.000 180.600 225.000 630.600
Summe 1.600.000 1.122.300 1.741.000 4.463.300
Leistungserstattung des Amtes 
für Gebäudemanagement fiktiv
56.700 44.500 56.700 157.900
Insgesamt beläuft sich der Mehrbedarf auf 1.741.000 €.
Stadt Leipzig Seite 5 von 7
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Teilmodernisierung im Inneren 
Stand vom: 03.07.2018
4 Finanzierungsplan
Förderfähigkeit der Maßnahme:
Angaben in Euro brutto
Gebäudehülle Teilmodernisierung im In-
neren
Förderprogramm VwV Investkraft, Budget Bund
keine Fördermittel 
vorgesehen
Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % 75
Gesamtkosten in € 1.800.000
Förderfähige Kosten in € 1.800.000
Anteil Fördermittel in € 1.350.000
Antrag vom 10.08.15
Bescheid vom 21.08.2017
Änderungsantrag Fördermittel geplant I. Quartal 2018
Gesamtkosten in € (= förderfähig) 2.230.000
Anteil Fördermittel in € 1.672.500
5 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto)
Gesamtdarstellung des Vorhabens
Jahr 2015 + 2016 2017 2018 2019 Gesamtkos-
ten
Energet. Sanierung 
VI-DS-02023 + Mehrbe-
darf
380.000 1.220.000 0 0 1.600.000
Mehrbedarf aus 1. Ä BB 
(VI-DS-02023-DS-02)
0 150.000 822.300 150.000 972.300
Maßnahmeerweiterung 
Teilmodernisierung im 
Inneren (Gegenstand 
der Vorlage)
0 0 1.741.000 0 1.741.000
Gesamt 380.000 1.370.000 2.563.300 150.000 4.463.300
6 Fristenplan
Gebäudehülle Sanitäranlagen Schönheitsreparatur Innere Teilmoderni-
sierung
Baubeginn Sept. 2017 01.02.18 I. Quartal 2019 IV.Quartal 2018
Fertigstel-
lung
01.02.19 31.12.18 Ende II. Quartal 2019 Ende II.Quartal 2019
Stadt Leipzig Seite 6 von 7
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031
nicht förderfähig
förderfähig
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung
Haushaltsvorlage Maßnahmenerweiterung Teilmodernisierung im Inneren 
Stand vom: 03.07.2018
7 VgV-Betrachtung/ Planungsbeteiligte
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft.
Der maßgebliche Schwellenwert für die Erneuerung der Elektroanlage und die innere Teilmodernisierung 
wird nicht erreicht.
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte
Objektplanung nach § 33 Auspurg Borchowitz und Partner
Freianlagen nach § 38 Anke Grundmann Landschaftsarchitektin
Tragwerksplanung nach § 49 Bauplan GmbH & Co.KG
Technische Ausrüstung nach § 53 GBS, Ingenieurbüro GmbH Technische Gesamtplanung
8 Effektivität und Wirtschaftlichkeit
8.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960
Die Nutzungskosten ändern sich nicht im Vergleich zum ursprünglichen Baubeschluss VI-DS-02023.
8.2 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 re-
gelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In bei-
den DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 
etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander.
Kennwerte des Vorhabens: NUF 2.725,00 m²
F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle)
Elektroanlage + innere Teilmodernisierung
BGF 4.272,00 m²
BRI 14.900,00 m³
KG 300 + 400 1.354.000 €
Kennwerte: 
F.-A.-Brockhaus-Schule 
(Nebenstelle)  
Bemerkungen
KG 300 + 400/NUF 497 €/m² Ein Kennwertvergleich mit BKI oder anderen Objekten 
ist nicht zielführend, da diese Maßnahme nur eine Teil-
leistung einer Gesamtsanierung beinhaltet und damit 
nicht vergleichbar ist.
KG 300 + 400/BGF 317 €/m²
KG 300 + 400/BRI 91 €/m³
Stadt Leipzig Seite 7 von 7
65/031/04.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031