Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-HP-10428
Datum: 2025-03-14
Vorlagenart: Haushaltsantrag Stadtrat

1/2 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Haushaltsantrag Stadtrat VIII-HP-10428 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Fachausschuss Finanzen 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-HP-10428 Fachausschuss Finanzen 
 
 
VIII-HP-10428-ÄA-01 SR Riekewald 
 
Betreff: 
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen 
Mittelabfluss 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 12.03.2025 Beschlussfassung 
FA Finanzen 10.03.2025 Vorberatung 
 
Blockinformation: nicht votiert 
 
Finanzielle Auswirkungen  
Haushaltsjahr 2025,2026 
PSP-Element  
Auswirkung auf den Haushalt Finanzhaushalt 
Betrag (in EUR) 2025 k.A. 
Betrag (in EUR) 2026 k.A. 
Stellenerhöhungen (in VzÄ) 2025 0 
Stellenerhöhungen (in VzÄ) 2026 0 
Kategorie/Themenschwerpunkt allgemeine Finanzwirtschaft/Finanzen/Steuern 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die finanziellen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2025/2026ff. 
gemäß Anlage werden bestätigt.  
 
2. Es sind ausreichende Verpflichtungsermächtigungen mit entsprechenden 
Auszahlungsansätzen in der mittelfristigen Finanzplanung gemäß der Anlage zu 
berücksichtigen. 
 
3. Es wird für 2026 ein Investitionsvorsorgebudget in Höhe von 10 Mio. EUR im 
Finanzhaushalt eingerichtet. Das Budget wird mit allen Investitionsmaßnahmen 
gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 
4. Unter Berücksichtigung der Verschiebung des Gesellschafterdarlehens SAH i.H. von 
3 Mio. EUR von 2026 nach 2027 sind die Rückflüsse von Ausleihungen SAH im PSP-
Element 7.0002578.731 in 2027 von 192.900 EUR auf 92.900 EUR anzupassen. 
Die Finanzierung des Gesellschafterdarlehens SAH i.H. von 3 Mio. EUR in 2027 
erfolgt über Kassenkredit. 
1 von 6 in Zusammenstellung
2/2 
 
 
5. Unter Berücksichtigung der Verschiebung der Kapitaleinlage SAH i.H. von 4 Mio. 
EUR von 2025 nach 2026 ist die Zuschreibung Finanzanlagevermögen im PSP-
Element 1.100.11.1.1.02.25 anzupassen: 
2025  von - 4.356.000 EUR um 4.000.000 EUR auf - 356.000 EUR 
2026 von - 356.000 EUR um - 4.000.000 EUR auf - 4.356.000 EUR  
 
6. Unter Berücksichtigung der im erweiterten Fachausschuss Finanzen angenommen 
Haushaltsanträge, der Veränderungen gemäß Haushaltsantrag VIII-HP-10427 sowie 
der Änderungen gemäß Anlage einschl. des Investitionsvorsorgebudgets gem. 
Beschlusspunkt 3, ist der Kreditrahmen wie folgt anzupassen: 
2025 von 334.800.000 EUR auf 228.000.000 EUR 
2026 von 348.150.000 EUR auf 297.000.000 EUR 
Sollten sich in der Ratsversammlung zur Beschlussfassung des Haushaltes 
2025/2026ff. weitere Veränderungen mit finanziellen Auswirkungen im investiven 
Bereich ergeben, ist der Kreditrahmen in entsprechender Höhe anzupassen. 
  
7. Unter Berücksichtigung der im erweiterten Fachausschuss Finanzen angenommen 
Haushaltsanträge, der Veränderungen gemäß Haushaltsantrag VIII-HP-10427 sowie 
der Änderungen gemäß Anlage einschl. des Investitionsvorsorgebudgets gem. 
Beschlusspunkt 3, ist der Betrag für die ordentliche Tilgung wie folgt anzupassen: 
2025 von 44.468.080 EUR auf 43.790.000 EUR 
2026 von 52.524.440 EUR auf 48.295.000 EUR 
Sollten sich in der Ratsversammlung zur Beschlussfassung des Haushaltes 
2025/2026ff. weitere Veränderungen mit finanziellen Auswirkungen im investiven 
Bereich ergeben, ist der Betrag für die ordentliche Tilgung in entsprechender Höhe 
anzupassen.  
 
Begründung 
Die im Haushaltsplanentwurf 2025/2026ff. enthaltenen Investitionsvorhaben basieren auf 
teilweise überholten Annahmen. Zahlreiche Maßnahmen haben dabei nicht den Stand 
erreicht, der die geplanten Auszahlungsansätze ermöglicht. Gleichzeitig ist erkennbar, dass 
unterstellte Einzahlungen aus Fördermitteln nicht in den prognostizierten Größenordnungen 
eintreten werden. Dazu kommen weitere Verzögerungen, die sich aus den Restriktionen der 
vorläufigen Haushaltsführung ergeben. Damit ist eine Anpassung der Investitionsplanung auf 
den tatsächlichen Leistungsstand sowie die realistischen Mittelabflüsse notwendig. 
Mit der damit möglichen Reduzierung und Verschiebung der Ansätze soll die 
Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2025/2026 sichergestellt werden, da auch der zur 
Finanzierung erforderliche Kreditrahmen gesenkt werden kann.  
Insgesamt kann somit das Investitionsprogramm der Stadt Leipzig fortgeführt werden. Neben 
den erfolgten Ermächtigungsübertragungen gebundener Mittel von 2024 nach 2025 sind 
dafür jeweils ausreichende Verpflichtungsermächtigungen und dazugehörige 
Auszahlungsansätze in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen.  
Um darüber hinaus sicher zu stellen, dass im Fall günstigerer Entwicklungen schneller mit 
der Fortsetzung und Umsetzung von Maßnahmen begonnen werden kann als erwartet, wird 
ein investives Investitionsvorsorgebudget in Höhe von 10 Mio. EUR in 2026 eingerichtet. 
Dieses Budget ist mit allen investiven Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig zu erklären.      
 
Anlage/n 
1 Anlage Anpassung Investitionsprogramm Stand 11.03.2025 (öffentlich) 
 
 
2 von 6 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss 
Veränderung Planansätze HH-Entwurf zu Konsolidierung Veränderung VE -Ansätze HH-Entwurf zu Konsolidierung
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 VE 2025 kw 
2026
VE 2025
kw 2027
VE 2025
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026
kw 2029
Konsolidierter 
Plan 2025
Konsolidierter 
Plan 2026
Konsolidierter 
Plan 2027
Konsolidierter 
Plan 2028
Konsolidierter 
Plan 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
Delta 2025
[=Spalte H-BG]
Delta 2026
[=Spalte I-BH]
Delta 2027
[=Spalte J-BI]
Delta 2028
[=Spalte K-BJ]
Delta 2029
[=Spalte L-BK]
Delta VE 
2025 kw 2026
[=Spalte M-Y]
Delta VE 2025 
kw 2027
[=Spalte N-Z]
Delta VE 2025 
kw 2028
[=Spalte O-AA]
Delta VE 2026 
kw 2027
[=Spalte P-AB]
Delta VE 2026 
kw 2028
[=Spalte Q-AC]
Delta VE 2026 
kw 2029
[=Spalte R-AD]
I 10 7.0002531.710.050.025 EKSP_Dienst-KFZ o. Spezialgeräte 7 78326100 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 10 7.0002531.710.050.026 EKSP_Dienst-KFZ o. Spezialgeräte 7 78326100 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720.000 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 0
I 10 7.0002531.705 EKSP_Dienst-KFZ o. Spezialgeräte 6 68100000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 10 7.0002710.710.051.025 EKSP-Spezialfahrzeuge 7 78326100 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 10 7.0002710.710.051.026 EKSP-Spezialfahrzeuge 7 78326100 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0
I 10 7.0002710.710.051.027 EKSP-Spezialfahrzeuge 7 78326100 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0
10 Ergebnis 700.000 700.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000 1.020.000 300.000 0 0 520.000 0 0 300.000 0 0 615.000 -320.000 0 0 0 -520.000 0 0 -300.000 0 0
I 16 7.0002385.700 Stadtteilrathaus Liebertwolkwitz 7 78511000 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 16 7.0002533.710.020.025 BGA Zentrales Büromöbelmanagement 7 78327400 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 16 7.0002533.710.020.026 BGA Zentrales Büromöbelmanagement 7 78327400 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 16 7.0002533.710.020.027 BGA Zentrales Büromöbelmanagement 7 78327400 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 16 7.0002604.700 Umbau Kantine Neues Rathaus 7 78511000 120.000 480.000 800.000 0 0 480.000 800.000 0 0 0 0 0 120.000 480.000 320.000 0 120.000 0 0 480.000 320.000 0 120.000 360.000 320.000 -320.000 0 360.000 800.000 0 -480.000 -320.000 0
I 16 7.0002629.700 Prager Str. 20-28 7 78511000 950.000 8.800.000 5.000.000 0 0 8.000.000 2.000.000 0 3.000.000 0 0 950.000 2.000.000 1.000.000 9.216.000 15.722.000 2.000.000 0 0 1.000.000 8.900.000 14.500.000 0 6.800.000 4.000.000 -9.216.000 -15.722.000 6.000.000 2.000.000 0 2.000.000 -8.900.000 -14.500.000
16 Ergebnis 1.608.000 9.780.000 7.300.000 0 0 8.480.000 2.800.000 0 4.500.000 0 0 1.150.000 2.520.000 2.980.000 9.536.000 15.722.000 2.120.000 0 0 2.980.000 9.220.000 14.500.000 458.000 7.260.000 4.320.000 -9.536.000 -15.722.000 6.360.000 2.800.000 0 1.520.000 -9.220.000 -14.500.000
I 11 7.0000231.710 bewegliches AV 7 78327400 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 -17.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ergebnis 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 -17.000 0 0 0 0 0 0 0 0
I 31
7.0002331.710
7.0002333.710
7.0002351.710
7.0002394.710
bewegliches AV; 
Änderung betrifft nur BGA Bürgeramt (7.0002331) 7 78327400 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ergebnis 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Ergebnis 2.485.000 10.630.000 7.600.000 0 0 8.480.000 2.800.000 0 4.500.000 0 0 1.385.000 3.680.000 3.297.000 9.536.000 15.722.000 2.640.000 0 0 3.280.000 9.220.000 14.500.000 1.100.000 6.950.000 4.303.000 -9.536.000 -15.722.000 5.840.000 2.800.000 0 1.220.000 -9.220.000 -14.500.000
III 37 7.0001905.700 Rettungszentrum Grünau 7 78511000 4.350.000 6.897.000 4.943.500 0 0 5.900.000 4.225.000 0 0 0 0 535.000 5.460.000 8.630.000 1.565.500 0 5.285.000 1.790.000 105.000 6.650.000 1.400.000 0 3.815.000 1.437.000 -3.686.500 -1.565.500 0 615.000 2.435.000 -105.000 -6.650.000 -1.400.000 0
III 37 7.0002374.700 4. BA FTZ 7 78511000 480.000 1.097.500 6.323.500 5.049.000 0 1.097.500 0 0 6.323.500 3.794.000 0 200.000 650.000 1.295.800 7.589.600 4.368.400 650.000 0 1.295.800 6.500.000 3.000.000 280.000 447.500 5.027.700 -2.540.600 -4.368.400 447.500 0 0 5.027.700 -2.706.000 -3.000.000
III 37 7.0002374.705 4. BA FTZ 6 68110000 -200.000 -700.000 -1.250.000 -1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 -300.000 -500.000 -1.450.000 -1.600.000 0 0 0 0 0 0 -120.000 -400.000 -750.000 -150.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0
III 37 7.0002642.700 Neubau Gerätehaus FF Rückmarsdorf 7 78511000 50.000 130.000 265.000 277.500 2.711.000 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 265.000 277.500 50.000 0 0 130.000 265.000 0 50.000 130.000 135.000 12.500 2.433.500 -50.000 0 0 -130.000 -265.000 0
III 37 7.0002642.705 Neubau Gerätehaus FF Rückmarsdorf 6 68110000 -20.000 -70.000 -94.500 -100.000 -884.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -70.000 -94.500 -100.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 -50.000 -24.500 -5.500 -784.000 0 0 0 0 0 0
III 37 7.0002168.700 Rettungswache Nordost, Torgauer Str 7 78511000 3.651.300 2.128.500 0 0 0 2.128.500 0 0 0 0 0 3.651.300 2.128.500 0 0 0 1.628.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0
III 37 7.0001904.700 Rettungswache Nordwest 7 78511000 450.000 90.000 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 60.000 480.000 0 0 0 480.000 0 0 0 0 0 390.000 -390.000 0 0 0 -390.000 0 0 0 0 0
III 37 7.0000162.710.051.025 Spezialfahrzeuge Fw 2025 7 78326100 2.600.000 0 0 0 0 0 0 2.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 37 7.0002108.710 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw 7 78327400 542.500 125.000 0 0 0 0 0 0 355.500 312.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 -187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 37 7.0002109.710 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD 7 78327400 542.500 125.000 0 0 0 0 0 0 355.500 312.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 -187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 37 7.0002100.701 Erwerb immat. Vm IRLS-Fw 7 78310100 1.019.000 512.500 0 0 0 0 0 0 651.400 880.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367.600 -367.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 37 7.0002101.701 Erwerb immat. Vm IRLS-Fw 7 78310100 1.019.000 512.500 0 0 0 0 0 0 651.400 880.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367.600 -367.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ergebnis 14.484.300 10.848.000 10.187.500 3.626.500 1.827.000 9.216.000 4.225.000 0 6.323.500 3.794.000 0 8.680.100 10.782.700 9.485.800 7.875.600 2.945.900 8.093.500 1.790.000 105.000 8.075.800 8.165.000 3.000.000 5.804.200 65.300 701.700 -4.249.100 -1.118.900 1.122.500 2.435.000 -105.000 -1.752.300 -4.371.000 -3.000.000
III 52 7.0000596.740 Zuschüsse invest. Sportförderung 7 78180000 500.000 1.500.000 850.000 850.000 850.000 1.500.000 0 0 850.000 0 0 0 1.500.000 850.000 850.000 850.000 750.000 750.000 0 500.000 1.000.000 0 500.000 0 0 0 0 750.000 -750.000 0 350.000 -1.000.000 0
III 52 7.0001647.7000 Maßnahmen öffentlicher Raum 7 78511000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 0 150.000 0 0 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 115.000 0 0 50.000 0 0 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 35.000 0 0 100.000 0 0
III 52 7.0001982.700 Neubau Ballsporthalle 7 78511000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0
III 52 7.0002005.700 Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion 7 78511000 1.203.000 1.859.000 65.000 0 0 1.859.000 0 0 0 0 0 950.000 1.300.000 1.859.000 1.068.000 0 1.000.000 0 0 1.500.000 0 0 253.000 559.000 -1.794.000 -1.068.000 0 859.000 0 0 -1.500.000 0 0
III 52 7.0002290.740 Zuschuss an Sportbäder GmbH 7 78180000 200.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 200.000 1.300.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0
III 52 7.0002722.740 Sanierung Südhalle Kohlrabizirkus 7 78180000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Ergebnis 2.303.000 6.059.000 1.065.000 1.000.000 1.000.000 3.509.000 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 3.910.000 2.759.000 1.968.000 900.000 2.615.000 750.000 0 2.050.000 1.000.000 0 1.303.000 2.149.000 -1.694.000 -968.000 100.000 894.000 -750.000 0 -1.050.000 -1.000.000 0
III 56 7.0002665.700 Tierheim 7 78511000 0 80.000 590.000 0 0 80.000 0 0 590.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 70.000 580.000 0 0 70.000 0 0 580.000 0 0
56 Ergebnis 0 80.000 590.000 0 0 80.000 0 0 590.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0 70.000 580.000 0 0 70.000 0 0 580.000 0 0
III 67 7.0000703.700 Parkanlagen 7 78511000 330.000 300.000 0 0 0 0 0 0 80.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 67 7.0000703.705 Parkanlagen 6 68110000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 67 7.0001908.700 Programm "Zukunft Stadtgrün" 7 78511000 3.345.000 1.933.150 570.000 0 0 1.856.000 100.000 0 470.000 0 0 3.345.000 1.000.000 300.000 0 0 895.000 100.000 0 200.000 0 0 0 933.150 270.000 0 0 961.000 0 0 270.000 0 0
III 67 7.0001908.705 Programm "Zukunft Stadtgrün" 6 68110000 -2.230.050 -1.288.750 -379.900 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.230.050 -340.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -948.750 -279.900 0 0 0 0 0 0 0 0
III 67 7.0002001.700 Nordraumkonzept Amt 67 7 78511000 500.000 557.000 557.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490.000 547.000 0 0 0 557.000 0 0 0 0 0
III 67 7.0002242.700 Pleißemühlgraben 7 78512000 250.000 750.000 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 740.000 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0
III 67 7.0002242.705 Pleißemühlgraben 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 67 7.0002483.700 Wildpark: Infrastruktur,Verkehrssicherh. 7 78513000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 -100.000 0 0 0 0 0
III 67 7.0002576.700 Sicherheit an Gewässern 7 78511000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 300.000 0 200.000 150.000 0 150.000 0 0 500.000 -200.000 -300.000 0 0 -200.000 -150.000 0 -150.000 0 0
III 67 7.0002634.700 Stephaniplatz 7 78511000 554.500 1.038.900 3.135.750 1.038.900 3.135.750 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549.500 1.033.900 3.135.750 0 0 1.038.900 3.135.750 0 0 0 0
III 67 7.0002634.705.100 Stephaniplatz 6 68100000 -415.900 -779.150 -2.351.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -415.900 -779.150 -2.351.800 0 0 0 0 0 0 0 0
III 67 7.0002634.705.500 Stephaniplatz 6 68180000 -27.700 -51.950 -156.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.700 -51.950 -156.800 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Ergebnis 2.985.850 2.659.200 1.017.250 200.000 200.000 4.201.900 3.235.750 0 470.000 0 0 1.299.950 1.035.000 500.000 0 0 1.195.000 250.000 0 350.000 0 0 1.685.900 1.624.200 517.250 200.000 200.000 3.006.900 2.985.750 0 120.000 0 0
III Ergebnis 19.773.150 19.646.200 12.859.750 4.826.500 3.027.000 17.006.900 7.460.750 0 8.383.500 3.794.000 0 10.980.050 15.737.700 12.754.800 9.843.600 3.845.900 11.913.500 2.790.000 105.000 10.485.800 9.165.000 3.000.000 8.793.100 3.908.500 104.950 -5.017.100 -818.900 5.093.400 4.670.750 -105.000 -2.102.300 -5.371.000 -3.000.000
IV 41 7.0000016.740 Zusch. für Inv. an EB Oper 7 78150000 1.695.000 3.610.000 560.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 847.500 1.805.000 280.000 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 847.500 1.805.000 280.000 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0
IV 41 7.0000017.740 Zusch. für Inv. an EB Schauspiel 7 78150000 1.291.000 1.611.000 2.011.000 1.411.000 85.000 0 0 0 0 0 0 645.500 805.500 1.005.500 705.500 42.500 0 0 0 0 0 0 645.500 805.500 1.005.500 705.500 42.500 0 0 0 0 0 0
IV 41 7.0000018.740 Zusch. für Inv. an EB Theater d.J. Welt 7 78150000 185.000 85.000 105.000 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 185.000 85.000 105.000 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 41 7.0000019.740 Zusch. für Inv. an EB Gewandhaus 7 78150000 1.810.000 1.810.000 560.000 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 905.000 905.000 280.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 905.000 905.000 280.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0
IV 41 7.0000020.740 Zusch. für Inv. an EB Musikschule 7 78150000 70.000 110.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 35.000 55.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 35.000 55.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0
IV 41 7.0000844.700 Werk II 7 78511000 1.644.400 521.550 0 0 0 521.550 0 0 0 0 0 521.550 1.644.400 0 0 0 1.644.400 0 0 0 0 0 1.122.850 -1.122.850 0 0 0 -1.122.850 0 0 0 0 0
IV 41 7.0001637.700 Bandhaus Saarländer Str. 7 78511000 61.800 1.330.400 374.300 0 0 1.100.000 0 0 324.300 0 0 0 61.800 1.330.400 374.300 0 61.800 330.400 0 1.000.000 374.000 0 61.800 1.268.600 -956.100 -374.300 0 1.038.200 -330.400 0 -675.700 -374.000 0
IV 41 7.0002027.700 Brandschutzmaßn. R.-Koch-Klinikum 7 78511000 1.236.000 3.182.700 923.000 0 0 2.000.000 0 0 923.000 0 0 306.000 1.658.000 2.625.000 752.700 0 1.658.000 1.000.000 0 1.625.000 752.700 0 930.000 1.524.700 -1.702.000 -752.700 0 342.000 -1.000.000 0 -702.000 -752.700 0
IV 41 7.0000028.740 Zusch. für Ausstattung an Freie Träger 7 78180000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ergebnis 8.043.200 12.310.650 4.653.300 1.771.000 445.000 3.621.550 0 0 1.247.300 0 0 3.445.550 7.069.700 5.710.900 2.067.500 277.500 3.364.200 1.330.400 0 2.625.000 1.126.700 0 4.597.650 5.240.950 -1.057.600 -296.500 167.500 257.350 -1.330.400 0 -1.377.700 -1.126.700 0
IV 44 7.0002730.700 Freiheits- und Einheitsdenkmal 7 78511000 150.000 350.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 50.000 100.000 125.000 225.000 0 100.000 125.000 225.000 0 0 0 100.000 250.000 -125.000 -225.000 0 300.000 -125.000 -225.000 0 0 0
44 Ergebnis 150.000 350.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 50.000 100.000 125.000 225.000 0 100.000 125.000 225.000 0 0 0 100.000 250.000 -125.000 -225.000 0 300.000 -125.000 -225.000 0 0 0
IV 45 7.0000754.700 Bibliothek Südvorstadt 7 78511000 4.296.400 4.074.200 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 1.549.500 5.300.000 1.600.000 0 0 4.500.000 1.000.000 0 600.000 0 0 2.746.900 -1.225.800 -1.600.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -600.000 0 0
IV 45 7.0000754.705 Bibliothek Südvorstadt 6 68100000 -1.910.200 -1.910.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.910.200 -1.910.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ergebnis 2.386.200 2.164.000 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 1.549.500 5.300.000 1.600.000 0 0 4.500.000 1.000.000 0 600.000 0 0 836.700 -3.136.000 -1.600.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -600.000 0 0
IV 02.04 7.0002181.700 Neubau Wilhelm-Leuschner-Platz Freifläche 7 78513000 0 850.000 0 0 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 850.000 0 0 0 400.000 0 450.000 0 0 0 850.000 -850.000 0 0 850.000 -400.000 0 -450.000 0 0
IV 02.04 7.0000014.700 Investitionszuschuss Zoo GmbH 7 78150000 2.100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
02.04 Ergebnis 2.100.000 950.000 100.000 100.000 100.000 850.000 0 0 0 0 0 2.000.000 0 850.000 0 0 0 400.000 0 450.000 0 0 100.000 950.000 -750.000 100.000 100.000 850.000 -400.000 0 -450.000 0 0
IV Ergebnis 12.679.400 15.774.650 4.753.300 1.871.000 545.000 8.371.550 0 0 1.247.300 0 0 7.045.050 12.469.700 8.285.900 2.292.500 277.500 7.964.200 2.855.400 225.000 3.675.000 1.126.700 0 5.634.350 3.304.950 -3.532.600 -421.500 267.500 407.350 -2.855.400 -225.000 -2.427.700 -1.126.700 0
V 50 7.0002266.700 Erwerb bew. Anlageverm.(Masch.techn.Anl) 7 78511000 1.000.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V 50 7.0002711.700 Investive Projekte Asyl 7 78511000 15.000.00015.000.000 15.000.00015.000.00015.000.000 15.000.000 0 0 15.000.000 0 0 6.700.000 6.500.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 6.500.000 0 0 15.000.000 0 0 8.300.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 0 0 0 0
50 Ergebnis 16.000.000 15.500.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0 15.000.000 0 0 6.700.000 6.500.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 6.500.000 0 0 15.000.000 0 0 9.300.000 9.000.000 0 0 0 8.500.000 0 0 0 0 0
V 02.5 7.0001267.730 Werterhöhung SAH GmbH 7 78441014 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V 02.5 7.0002578.735 Gewährung von Ausleihungen 7 78650000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
02.5 Ergebnis 4.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 -1.000.000 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
V Ergebnis 20.000.000 18.500.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0 15.000.000 0 0 6.700.000 10.500.000 18.000.000 15.000.000 15.000.000 6.500.000 0 0 15.000.000 0 0 13.300.000 8.000.000 -3.000.000 0 0 8.500.000 0 0 0 0 0
Planansätze Entwurf HH-Planung 2025/2026 VE-Planansätze Entwurf HH-Planung 2025/2026 Konsolidierungsvereinbarung VE-Ansätze nach Konsolidierung 2025/2026
Stand: 11.03.2025 1/4
3 von 6 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss 
Veränderung Planansätze HH-Entwurf zu Konsolidierung Veränderung VE -Ansätze HH-Entwurf zu Konsolidierung
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 VE 2025 kw 
2026
VE 2025
kw 2027
VE 2025
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026
kw 2029
Konsolidierter 
Plan 2025
Konsolidierter 
Plan 2026
Konsolidierter 
Plan 2027
Konsolidierter 
Plan 2028
Konsolidierter 
Plan 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
Delta 2025
[=Spalte H-BG]
Delta 2026
[=Spalte I-BH]
Delta 2027
[=Spalte J-BI]
Delta 2028
[=Spalte K-BJ]
Delta 2029
[=Spalte L-BK]
Delta VE 
2025 kw 2026
[=Spalte M-Y]
Delta VE 2025 
kw 2027
[=Spalte N-Z]
Delta VE 2025 
kw 2028
[=Spalte O-AA]
Delta VE 2026 
kw 2027
[=Spalte P-AB]
Delta VE 2026 
kw 2028
[=Spalte Q-AC]
Delta VE 2026 
kw 2029
[=Spalte R-AD]
Planansätze Entwurf HH-Planung 2025/2026 VE-Planansätze Entwurf HH-Planung 2025/2026 Konsolidierungsvereinbarung VE-Ansätze nach Konsolidierung 2025/2026
VI 23 7.0000598.700 GE Liegenschaftsamt 7 78210000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000 0 0 500.000 500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 -500.000 -500.000 1.000.000 -500.000 0
VI 23 7.0001689.700 Strategischer GE "Wachsende Stadt" 7 78210000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 600.000 500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 900.000 1.000.000 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 0
VI 23 7.0001900.700 Erschließung Eigenheimgebiete 7 78512000 2.696.000 810.000 94.000 0 0 810.000 94.000 0 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000 910.000 94.000 1.300.000 0 0 1.300.000 910.000 94.000 2.696.000 -490.000 -1.206.000 -910.000 -94.000 -490.000 94.000 0 -1.300.000 -910.000 -94.000
VI 23 7.0002299.700 Revitalisierung Agra Gelände 7 78511000 750.000 750.000 750.000 750.000 0 750.000 0 0 750.000 0 0 10.000 750.000 750.000 750.000 0 750.000 0 0 750.000 750.000 0 740.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0
VI 23 7.0002401.700 Rathaus Mölkau 7 78511000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 23 7.0002403.700 Robert-Koch-Park Gebäudesanierung 7 78511000 492.700 492.700 0 0 0 98.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492.700 492.700 0 0 0 98.600 0 0 0 0 0
VI 23 7.0002403.705 Robert-Koch-Park Gebäudesanierung 6 681 -394.100 -394.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -394.100 -394.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 23 7.0002405.700 Grunderwerb OE40 und OE 51 7 78210000 2.300.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000 3.100.000 0 0 0 3.100.000 0 0 0 0 0 2.070.000 -2.100.000 0 0 0 -3.100.000 0 0 0 0 0
VI 23 7.0002659.700 Mockauer Straße / Tauchaer Str. OE 66 7 78210000 0 2.354.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.354.000 0 0 0 0 0 2.354.000 0 0 0 2.354.000 -2.354.000 0 0 0 0 0 -2.354.000 0 0
VI 23 7.0002726.700 Kino der Jugend 7 78511000 455.000 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 200.000 755.000 0 0 0 755.000 0 0 0 0 0 255.000 -255.000 0 0 0 -255.000 0 0 0 0 0
23 Ergebnis 9.449.600 8.662.600 3.844.000 3.750.000 3.000.000 3.658.600 94.000 0 2.250.000 0 0 1.540.000 6.905.000 7.404.000 4.660.000 3.094.000 6.905.000 1.000.000 1.000.000 5.404.000 2.660.000 94.000 7.909.600 1.757.600 -3.560.000 -910.000 -94.000 -3.246.400 -906.000 -1.000.000 -3.154.000 -2.660.000 -94.000
VI 64 7.0001586.740 Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung 7 78170000 4.132.950 4.041.100 3.038.750 1.907.600 0 4.041.100 3.038.750 1.500.000 0 407.600 1.500.000 2.952.700 3.459.600 4.939.300 3.966.700 4.589.700 5.000.000 2.541.500 1.066.950 2.899.750 4.589.700 1.180.250 581.500 -1.900.550 -2.059.100 -4.589.700 -958.900 497.250 433.050 0 -2.492.150 -3.089.700
VI 64 7.0002712.700 Erschließung Robert-Koch-Park 7 78513000 540.600 1.774.200 3.094.200 1.319.900 401.100 1.774.200 0 0 3.094.200 1.319.900 401.100 350.000 310.000 1.774.200 3.094.200 1.319.900 310.000 0 0 1.774.200 3.094.200 1.319.900 190.600 1.464.200 1.320.000 -1.774.300 -918.800 1.464.200 0 0 1.320.000 -1.774.300 -918.800
64 Ergebnis 4.673.550 5.815.300 6.132.950 3.227.500 401.100 5.815.300 3.038.750 1.500.000 3.094.200 1.727.500 1.901.100 3.302.700 3.769.600 6.713.500 7.060.900 5.909.600 5.310.000 2.541.500 1.066.950 1.774.200 5.993.950 5.909.600 1.370.850 2.045.700 -580.550 -3.833.400 -5.508.500 505.300 497.250 433.050 1.320.000 -4.266.450 -4.008.500
VI 66 7.0000434.700 Planungsmittel Verkehrstechnik 7 78512000 120.000 120.000 150.000 150.000 150.000 120.000 0 0 150.000 150.000 0 100.000 75.000 150.000 150.000 150.000 75.000 0 0 150.000 150.000 150.000 20.000 45.000 0 0 0 45.000 0 0 0 0 -150.000
VI 66 7.0000562.700 Parkeinrichtungen 7 78512000 90.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 75.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 50.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000
VI 66 7.0000573.700 Verkehrswichtige Straßen 7 78512000 504.000 0 0 0 0 126.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479.000 0 0 0 0 126.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0001693.700 Realisierung Verkehrsmanagement 7 78512000 350.000 350.000 300.000 300.000 200.000 350.000 0 0 300.000 300.000 200.000 215.000 165.000 300.000 300.000 200.000 165.000 0 0 300.000 300.000 200.000 135.000 185.000 0 0 0 185.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0001985.700 II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke 7 78512000 120.000 168.000 800.000 3.000.000 0 168.000 0 0 800.000 3.000.000 0 50.000 168.000 800.000 3.000.000 0 168.000 0 0 800.000 3.000.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0001988.700 Umsetzung Maßnahmen Verkehrsunfallkommission 7 78512000 10.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002119.700 Gustav-Esche-Brücke I II/06 7 78512000 60.000 84.000 300.000 84.000 0 0 300.000 0 0 40.000 84.000 300.000 0 0 84.000 0 0 300.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002231.7000 Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße, i-9b 7 78512000 1.210.000 50.000 3.141.400 3.041.400 0 50.000 0 0 3.141.400 3.041.400 0 1.650.000 50.000 3.141.400 3.041.400 0 50.000 0 0 3.141.400 3.041.400 0 -440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002231.705 Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße, i-9b 6 68110000 -430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002233.700 Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme 7 78512000 63.700 1.437.700 243.600 229.400 67.000 1.432.700 0 0 243.600 229.400 67.000 30.000 651.000 243.600 229.400 67.000 646.000 0 0 243.600 229.400 67.000 33.700 786.700 0 0 0 786.700 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002338.700 Leibnizbrücke (II/29) 7 78512000 60.000 84.000 0 0 0 84.000 0 0 0 0 0 25.000 84.000 0 0 0 84.000 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002339.700 Brücke Sassstraße (II/R09) 7 78512000 120.000 138.000 242.000 0 0 138.000 0 0 242.000 0 0 25.000 80.000 242.000 0 0 80.000 0 0 242.000 0 0 95.000 58.000 0 0 0 58.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002340.700 Brücke Weg im AGRA-Park IV/41 7 78512000 45.000 92.400 111.600 0 0 92.400 0 0 111.600 0 0 25.000 92.400 111.600 0 0 92.400 0 0 111.600 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002342.700 Raschwitzer Brücke (IV/21) 7 78512000 210.000 294.000 496.000 3.750.000 0 294.000 0 0 496.000 3.750.000 0 50.000 130.000 496.000 3.750.000 0 130.000 0 0 496.000 3.750.000 0 160.000 164.000 0 0 0 164.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002353.700 Brücke Göteburger Straße (I/02) 7 78512000 30.000 500.000 1.500.000 770.000 0 500.000 0 0 1.500.000 770.000 0 15.000 500.000 1.500.000 770.000 0 500.000 0 0 1.500.000 770.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002455.700 Poststraße - Radefelder Allee 7 78512000 150.000 210.000 500.000 0 0 210.000 0 0 500.000 0 0 25.000 50.000 500.000 0 0 50.000 0 0 500.000 0 0 125.000 160.000 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002461.700 Engelsdorfer Straße (Paunsdorfer Str.) 7 78512000 72.000 264.800 0 0 0 264.800 0 0 0 0 0 15.000 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 57.000 164.800 0 0 0 164.800 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002464.700 Radschnellwegverbindungen 7 78512000 96.000 100.000 85.600 0 0 100.000 0 0 85.600 0 0 30.000 50.000 85.600 0 0 50.000 0 0 85.600 0 0 66.000 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002468.700 Merkwitzer Straße zw.Gottscheina und Stadtgrenze 7 78512000 0 27.000 63.000 1.590.000 0 27.000 0 0 63.000 1.590.000 0 0 0 63.000 1.590.000 0 0 0 0 63.000 1.590.000 0 0 27.000 0 0 0 27.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002473.700 Reichpietschstraße 7 78512000 120.000 1.008.000 872.000 0 0 1.008.000 0 0 872.000 0 0 35.000 700.000 872.000 0 0 700.000 0 0 872.000 0 0 85.000 308.000 0 0 0 308.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002588.700 Brücke Sesenheimer Straße 7 78512000 36.000 50.400 93.600 70.000 70.000 50.400 0 0 93.600 70.000 70.000 18.000 50.400 93.600 70.000 70.000 50.400 0 0 93.600 70.000 70.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002589.700 Ersatzneubau Bücke Richard-Lehmann-Straße inkl. Stützwände und 
Rampe 7 78512000 90.000 100.000 284.000 200.000 50.000 100.000 0 0 284.000 200.000 50.000 50.000 60.000 284.000 200.000 50.000 60.000 0 0 284.000 200.000 50.000 40.000 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002615.700 Ersatzneubau SW Riedelstraße 7 78512000 585.000 1.400.000 1.866.000 0 0 1.270.000 0 0 1.832.950 0 0 350.000 1.000.000 1.866.000 0 0 870.000 0 0 1.832.950 0 0 235.000 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002727.700 Stadtplatzprogramm 7 78512000 0 125.000 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002728.710.040.025 Transportradmietsystem 7 78326200 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002728.710.040.026 Transportradmietsystem 7 78326200 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000435.700 Planungsmittel Verkehrsmanagement 7 78512000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 60.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 200.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000454.700 Großverkehrszeichen 7 78512000 840.000 1.224.000 856.000 300.000 200.000 1.224.000 0 0 856.000 300.000 200.000 640.000 642.550 856.000 300.000 200.000 642.550 0 0 856.000 300.000 200.000 200.000 581.450 0 0 0 581.450 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000497.700 Rekonstruktion LSA 7 78512000 700.000 800.000 1.041.600 1.100.000 800.000 800.000 0 0 1.041.600 1.100.000 800.000 590.000 600.000 1.041.600 1.100.000 800.000 600.000 0 0 1.041.600 1.100.000 800.000 110.000 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000572.700 Radverkehrsprogramm - Klima 7 78512000 864.700 630.250 1.649.550 0 0 630.250 0 0 1.649.550 0 0 661.600 630.250 1.649.550 0 0 630.250 0 0 1.649.550 0 0 203.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000577.700 Kommunale Brücken 7 78512000 600.000 1.233.400 895.600 38.000 275.000 1.233.400 0 0 895.600 38.000 275.000 937.900 1.776.000 895.600 38.000 275.000 1.776.000 0 0 895.600 38.000 275.000 -337.900 -542.600 0 0 0 -542.600 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000577.705 Kommunale Brücken 6 68110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -482.900 -965.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482.900 965.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000582.700 Brückenplanung 7 78512000 318.000 449.750 333.150 0 0 449.750 0 0 333.150 0 0 215.000 300.000 333.150 0 0 300.000 0 0 333.150 0 0 103.000 149.750 0 0 0 149.750 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000587.700 Straßenbau in Ortsteilen 7 78512000 447.200 632.600 1.209.200 350.000 0 632.600 0 0 1.209.200 350.000 0 410.200 293.800 1.209.200 350.000 0 293.800 0 0 1.209.200 350.000 0 37.000 338.800 0 0 0 338.800 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000588.700 Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.) 7 78512000 65.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000636.700 Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst 7 78512000 743.100 586.950 189.000 90.000 90.000 586.950 0 0 189.000 90.000 90.000 743.100 581.800 189.000 90.000 90.000 581.800 0 0 189.000 90.000 90.000 0 5.150 0 0 0 5.150 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000639.700 Deckenbauprogramm 7 78512000 150.000 870.000 710.000 0 0 870.000 0 0 710.000 0 0 50.000 870.000 710.000 0 0 870.000 0 0 710.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000645.700 Neubau LSA 7 78512000 40.000 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 10.000 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 30.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0000655.700 Stadtanteil LVB-Vorhaben (inv. Instandhaltung LVB) 7 78512000 214.000 156.000 50.000 0 0 156.000 0 0 50.000 0 0 214.000 425.050 50.000 0 0 425.050 0 0 50.000 0 0 0 -269.050 0 0 0 -269.050 0 0 0 0 0
VI 66 7.0001019.700 Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II 7 78512000 1.230.000 12.605.850 14.605.850 13.605.850 13.605.850 12.605.850 14.605.850 13.605.850 0 0 13.605.850 1.000.000 12.605.850 14.605.850 13.605.850 13.605.850 12.605.850 14.605.850 13.605.850 0 0 13.605.850 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0001447.700 Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str., i-15 7 78512000 2.812.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.412.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0001456.700 Maßnahmen Nordraum 7 78512000 125.000 397.000 94.000 0 0 397.000 0 0 94.000 0 0 40.000 225.000 94.000 0 0 225.000 0 0 94.000 0 0 85.000 172.000 0 0 0 172.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0001587.700 Neubau Karlbrücke 7 78512000 1.183.800 473.550 315.700 0 0 473.550 0 0 315.700 0 0 800.000 473.550 315.700 0 0 473.550 0 0 315.700 0 0 383.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002077.710.020.025 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7 78512000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002117.700 Nahlesteg - II/12 7 78512000 1.840.000 336.000 0 0 0 326.750 0 0 0 0 0 1.500.000 336.000 0 0 0 336.000 0 0 0 0 0 340.000 0 0 0 0 -9.250 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002236.700 Beteiligung bei Investorenvorhaben 7 78512000 1.083.000 862.400 500.000 500.000 500.000 862.400 0 0 500.000 500.000 500.000 600.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 500.000 500.000 500.000 483.000 362.400 0 0 0 362.400 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002341.700 Klingerbrücke/ Marschnerbrücke, i-26 7 78512000 150.000 150.000 200.000 200.000 4.750.000 150.000 0 0 200.000 200.000 4.750.000 100.000 80.000 200.000 200.000 4.750.000 80.000 0 0 200.000 200.000 4.750.000 50.000 70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002454.700 Erschließung von Schulen und Kitas 7 78512000 290.000 100.000 240.000 0 0 100.000 0 0 240.000 0 0 25.000 100.000 240.000 0 0 100.000 0 0 240.000 0 0 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002477.700 KM G.-Schumann-Str (Böhmestr.-Chausseeh), i-22 7 78512000 175.000 603.000 4.229.250 2.300.000 0 964.550 0 0 4.229.250 2.300.000 0 81.650 400.000 4.229.250 2.300.000 0 370.550 0 0 4.229.250 2.300.000 0 93.350 203.000 0 0 0 594.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002478.700 Knoten Torgauer Platz (Torgauer Straße/Eisenbahnstraße/Wurzner 
Straße), i-21 7 78512000 50.000 50.000 800.000 1.777.000 576.700 50.000 0 0 800.000 1.777.000 576.700 15.000 50.000 800.000 1.777.000 576.700 50.000 0 0 800.000 1.777.000 576.700 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002480.700 G.-Schumann-Str.(S-Bahn b. Wiederitzsch), i-27 7 78512000 50.000 50.000 2.085.150 0 0 50.000 0 0 2.085.150 0 0 31.500 50.000 2.085.150 0 0 50.000 0 0 2.085.150 0 0 18.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002486.700 Wasserturmweg 7 78512000 50.000 410.000 310.000 0 0 410.000 0 0 310.000 0 0 25.000 300.000 310.000 0 0 300.000 0 0 310.000 0 0 25.000 110.000 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002488.700 Prager Straße (An der Tabaksmühle - Friedhofsgärtnerei), i-19 778512000 3.430.700 2.051.100 0 0 0 2.051.100 0 0 0 0 0 1.500.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 0 0 0 0 1.930.700 801.100 0 0 0 801.100 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002488.705 Prager Straße (An der Tabaksmühle - Friedhofsgärtnerei), i-19 668110000 -400.000 -254.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 -254.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002575.700 Volbedingstraße zw. Zeumer/Mockauer Str., i-13 7 78512000 1.517.600 2.500.000 800.000 0 0 2.500.000 0 0 800.000 0 0 1.000.000 1.750.000 800.000 0 0 1.750.000 0 0 800.000 0 0 517.600 750.000 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002603.700 Radefelder Allee (Nordraumkonzept vierspuriger Ausbau) 7 78512000 639.000 1.687.600 857.600 0 0 881.400 0 0 857.600 0 0 450.000 1.000.000 857.600 0 0 1.000.000 0 0 857.600 0 0 189.000 687.600 0 0 0 -118.600 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002636.700 G.-Schumann-sStr (Am Viadukt bis Kirschbergstr) i-41b 7 78512000 100.000 100.000 230.000 230.000 230.000 100.000 0 0 230.000 230.000 230.000 25.000 50.000 230.000 230.000 230.000 50.000 0 0 230.000 230.000 230.000 75.000 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002637.700 NB-Strecke Mockauer Str/Tauchaer Str einsch. Umgestaltg. Kieler Straße i-
16 7 78512000 150.000 150.000 0 0 6.048.950 150.000 0 0 0 0 6.048.950 75.000 75.000 0 0 6.048.950 75.000 0 0 0 0 6.048.950 75.000 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002666.700 Landsberger Str (Beyerlein-Endstelle Gohlis) i-10b 7 78512000 60.000 2.000.000 761.300 0 0 2.000.000 0 0 761.300 0 0 25.000 1.000.000 761.300 0 0 1.000.000 0 0 761.300 0 0 35.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002671.700 Komplexbaumaßn Plautstr und Gleisschleife, i-24 7 78512000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002673.700 K.-Kollwitz-Str, HS Marschner Str/ F.-Lasalle-Str, Westpl-Klingerweg, i-26 778512000 150.000 50.000 0 5.320.150 6.336.450 50.000 0 0 0 5.320.150 6.336.450 45.000 25.000 0 5.320.150 6.336.450 25.000 0 0 0 5.320.150 6.336.450 105.000 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002674.700 Zschochersche Str und K.-Heine-Str, i-28/43 7 78512000 150.000 100.000 2.243.300 9.900.000 6.861.050 100.000 0 0 2.243.300 9.900.000 6.861.050 59.800 75.000 2.243.300 9.900.000 6.861.050 75.000 0 0 2.243.300 9.900.000 6.861.050 90.200 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002675.700 Berliner Str (Roscher Str - Hamburger Str) i-30 7 78512000 150.000 100.000 200.000 200.000 200.000 100.000 0 0 200.000 200.000 200.000 25.000 75.000 200.000 200.000 200.000 75.000 0 0 200.000 200.000 200.000 125.000 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002676.700 KM Pfaffendorfer Str (Tröndlinring-Nordplatz) i-31 7 78512000 781.000 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 236.000 25.600 0 0 0 25.600 0 0 0 0 0 545.000 374.400 0 0 0 374.400 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002676.705 KM Pfaffendorfer Str (Tröndlinring-Nordplatz) i-31 6 68110000 0 -296.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -296.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002677.700 Riesaer Str (Am Bauernteich-Strbhf Paunsdorf) i-33 7 78512000 137.500 75.000 137.500 137.500 137.500 75.000 0 0 137.500 137.500 137.500 35.000 50.000 137.500 137.500 137.500 50.000 0 0 137.500 137.500 137.500 102.500 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002678.700 Kohlgartenstr (r.-Luxemburg-Str-Dresdner Str) i-34 7 78512000 100.000 100.000 225.000 225.000 6.225.000 100.000 0 0 225.000 225.000 6.225.000 25.000 50.000 225.000 225.000 6.225.000 50.000 0 0 225.000 225.000 6.225.000 75.000 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002680.700 KM Hallesche Str (HS Stahmeln-Stahmelner Allee) i-36 7 78512000 37.500 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 15.000 300.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 22.500 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002682.700 Wurzner Str (Annenstr-Emmausstr) i-38 7 78512000 95.000 45.000 95.000 95.000 95.000 45.000 0 0 95.000 95.000 95.000 25.000 30.000 95.000 95.000 95.000 30.000 0 0 95.000 95.000 95.000 70.000 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002684.700 Dresdner Str. (Kohlgrtenstr - Wurzner Str) i-44 7 78512000 90.000 45.000 90.000 90.000 0 45.000 0 0 90.000 90.000 0 50.000 30.000 90.000 90.000 0 30.000 0 0 90.000 90.000 0 40.000 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002685.700 Eisenbahnstr (Torgauer Platz - Annenstr) i-45 7 78512000 50.000 50.000 135.000 135.000 135.000 50.000 0 0 135.000 135.000 135.000 25.000 35.000 135.000 135.000 135.000 35.000 0 0 135.000 135.000 135.000 25.000 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002689.700 Riebeckstr (Witzgall-Str bis Stötteritzer Str) i-49 7 78512000 45.000 45.000 45.000 45.000 926.550 45.000 0 0 45.000 45.000 926.550 25.000 35.000 45.000 45.000 926.550 35.000 0 0 45.000 45.000 926.550 20.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002694.700 Dresdner Str (Inselstr - Lange Reihe) i-54 7 78512000 90.000 70.000 90.000 90.000 0 70.000 0 0 90.000 90.000 0 50.000 50.000 90.000 90.000 0 50.000 0 0 90.000 90.000 0 40.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002697.700 Antonienstraße (Adler - Klingenstraße) i-58 7 78512000 71.600 100.000 205.000 135.000 135.000 100.000 0 0 205.000 135.000 135.000 25.000 60.000 205.000 135.000 135.000 60.000 0 0 205.000 135.000 135.000 46.600 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0
VI 66 7.0002703.700 Stötteritzer Str (Riebeckstr - Breslauer Str) i-7 7 78512000 134.950 2.000.000 834.950 0 0 2.000.000 0 0 834.950 0 0 40.000 442.000 834.950 0 0 442.000 0 0 834.950 0 0 94.950 1.558.000 0 0 0 1.558.000 0 0 0 0 0
66 Ergebnis 25.787.900 41.261.450 48.562.500 50.214.300 48.915.050 41.349.850 14.605.850 13.605.850 33.923.600 36.608.450 48.715.050 15.737.900 31.101.450 48.562.500 50.214.300 48.915.050 31.902.800 14.605.850 13.605.850 33.923.600 36.608.450 48.915.050 10.050.000 10.160.000 0 0 0 9.447.050 0 0 0 0 -200.000
VI Ergebnis 39.911.050 55.739.350 58.539.450 57.191.800 52.316.150 50.823.750 17.738.600 15.105.850 39.267.800 38.335.950 50.616.150 20.580.600 41.776.050 62.680.000 61.935.200 57.918.650 44.117.800 18.147.350 15.672.800 41.101.800 45.262.400 54.918.650 19.330.450 13.963.300 -4.140.550 -4.743.400 -5.602.500 6.705.950 -408.750 -566.950 -1.834.000 -6.926.450 -4.302.500
Stand: 11.03.2025 2/4
4 von 6 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss 
Veränderung Planansätze HH-Entwurf zu Konsolidierung Veränderung VE -Ansätze HH-Entwurf zu Konsolidierung
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 VE 2025 kw 
2026
VE 2025
kw 2027
VE 2025
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026
kw 2029
Konsolidierter 
Plan 2025
Konsolidierter 
Plan 2026
Konsolidierter 
Plan 2027
Konsolidierter 
Plan 2028
Konsolidierter 
Plan 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
Delta 2025
[=Spalte H-BG]
Delta 2026
[=Spalte I-BH]
Delta 2027
[=Spalte J-BI]
Delta 2028
[=Spalte K-BJ]
Delta 2029
[=Spalte L-BK]
Delta VE 
2025 kw 2026
[=Spalte M-Y]
Delta VE 2025 
kw 2027
[=Spalte N-Z]
Delta VE 2025 
kw 2028
[=Spalte O-AA]
Delta VE 2026 
kw 2027
[=Spalte P-AB]
Delta VE 2026 
kw 2028
[=Spalte Q-AC]
Delta VE 2026 
kw 2029
[=Spalte R-AD]
Planansätze Entwurf HH-Planung 2025/2026 VE-Planansätze Entwurf HH-Planung 2025/2026 Konsolidierungsvereinbarung VE-Ansätze nach Konsolidierung 2025/2026
VII 40 7.0001084.700 GS Hans-Kroch, KomplexS 7 78511000 0 70.000 560.000 1.200.000 3.500.000 65.000 260.000 520.000 0 0 1.500.000 0 10.000 560.000 1.200.000 3.500.000 0 0 0 560.000 1.000.000 3.000.000 0 60.000 0 0 0 65.000 260.000 520.000 -560.000 -1.000.000 -1.500.000
VII 40 7.0001104.700 Zentrale Planungsmittel - Schulbau 7 78511000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 100.000 50.000 0 -50.000 0 0
VII 40 7.0001376.700 Spielplätze Grundschulen 7 78511000 176.000 253.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 0 0 105.450 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 0 0 70.550 53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001756.700 W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan. 7 78511000 350.000 1.100.000 1.100.000 250.000 250.000 1.100.000 1.100.000 250.000 0 0 250.000 0 10.000 1.100.000 250.000 250.000 0 0 0 500.000 250.000 250.000 350.000 1.090.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000 250.000 -500.000 -250.000 0
VII 40 7.0001756.705 W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan. 6 68110000 0 -4.544.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.544.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001780.700 GS NB Karlsruher Str. 7 78511000 4.125.000 7.980.000 15.862.800 9.000.000 0 7.980.000 15.862.800 9.000.000 0 0 0 500.000 2.500.000 15.862.800 9.000.000 0 2.500.000 0 0 15.862.800 9.000.000 0 3.625.000 5.480.000 0 0 0 5.480.000 15.862.800 9.000.000 -15.862.800 -9.000.000 0
VII 40 7.0001780.705 GS NB Karlsruher Str. 6 68110000 0 0 0 -5.841.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.841.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001785.700 Auslagerungsschule Georg-Maurer-Str 7 78511000 1.750.000 3.500.000 6.500.000 5.700.000 0 3.500.000 0 0 6.500.000 5.700.000 0 200.000 5.000.000 6.500.000 5.700.000 0 1.000.000 0 0 6.500.000 5.700.000 0 1.550.000 -1.500.000 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001786.700 Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz 7 78511000 1.214.200 4.441.000 4.640.800 2.771.250 0 441.000 4.640.800 2.771.250 0 0 0 0 0 4.640.800 2.771.250 0 0 0 0 2.000.000 2.771.250 0 1.214.200 4.441.000 0 0 0 441.000 4.640.800 2.771.250 -2.000.000 -2.771.250 0
VII 40 7.0001786.705 Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz 6 68110000 -3.290.000 0 0 0 -4.935.000 0 0 0 0 0 0 -3.290.000 0 0 0 -4.935.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001791.700 GS Miltitz, KomplexS 7 78511000 1.756.100 4.750.000 5.000.000 1.600.000 0 4.200.000 1.350.000 500.000 3.650.000 1.100.000 0 1.860.800 4.750.000 5.000.000 1.600.000 0 4.200.000 1.350.000 500.000 3.650.000 1.100.000 0 -104.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001791.705 GS Miltitz, KomplexS 6 68110000 -3.329.000 0 0 -4.993.500 0 0 0 0 0 0 0 -3.329.000 0 0 -4.993.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001792.700 Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung 7 78511000 6.026.000 9.004.100 2.900.000 0 0 8.000.000 400.000 0 2.500.000 0 0 2.059.000 9.004.100 2.900.000 0 0 8.000.000 400.000 0 2.500.000 0 0 3.967.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001792.705 Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung 6 68110000 0 0 -5.762.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.762.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001886.700 F.-A.-Brockhaus-Schule, H2 7 78511000 100.000 382.200 570.600 894.400 766.400 382.000 0 0 570.600 894.400 766.400 0 10.000 570.600 894.400 766.400 0 0 0 570.600 894.400 766.400 100.000 372.200 0 0 0 382.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001938.700 Neubau GS + SH Lützschena-Stahmeln 7 78511000 1.195.000 3.329.000 1.364.300 1.820.500 8.163.800 980.400 0 0 231.000 0 0 0 10.000 1.364.300 1.820.500 8.163.800 0 0 0 500.000 1.820.500 8.163.800 1.195.000 3.319.000 0 0 0 980.400 0 0 -269.000 -1.820.500 -8.163.800
VII 40 7.0001938.705 Neubau GS + SH Lützschena-Stahmeln 6 68110000 0 0 0 -8.488.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.488.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001939.700 E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche 7 78511000 365.000 5.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0 5.000 360.000 5.000 5.000 0 360.000 0 0 5.000 5.000 0 360.000 -355.000 0 0 0 -355.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 0
VII 40 7.0001950.700 GS NB Hans-Beimler-Str. 7 78511000 4.500.000 8.000.000 12.500.000 8.500.000 0 8.000.000 12.500.000 0 0 0 0 1.500.000 8.000.000 12.500.000 8.500.000 0 8.000.000 12.500.000 0 8.500.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -8.500.000 0 0
VII 40 7.0001950.705 GS NB Hans-Beimler-Str. 6 68110000 0 0 -4.950.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.950.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001955.700 Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS-Teil) 7 78511000 100.000 900.000 1.500.000 0 0 900.000 0 0 1.500.000 0 0 0 10.000 1.500.000 0 0 0 0 0 900.000 0 0 100.000 890.000 0 0 0 900.000 0 0 600.000 0 0
VII 40 7.0001957.700 Neubau OS Kolmstr. 7 78511000 750.000 2.442.000 5.500.000 13.000.000 3.563.400 2.442.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 10.000.000 3.500.000 0 2.442.000 5.500.000 13.000.000 3.563.400 2.000.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 10.000.000 3.500.000 750.000 0 0 0 0 442.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001957.705 Neubau OS Kolmstr. 6 68110000 0 -6.755.400 0 0 -10.133.200 0 0 0 0 0 0 0 -6.755.400 0 0 -10.133.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001967.700 Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassungen 7 78511000 1.000.000 3.378.200 7.988.200 8.347.600 1.677.900 3.378.200 3.650.000 0 3.700.000 8.000.000 1.000.000 0 10.000 7.988.200 8.347.600 1.677.900 0 0 0 5.000.000 8.000.000 1.000.000 1.000.000 3.368.200 0 0 0 3.378.200 3.650.000 0 -1.300.000 0 0
VII 40 7.0001967.705 Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassungen 6 68110000 0 -6.755.400 0 0 -10.133.200 0 0 0 0 0 0 -3.157.450 0 0 0 -10.133.200 0 0 0 0 0 0 3.157.450 -6.755.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001976.700 Auslagerungsschule Witzlebenstraße 7 78511000 1.800.000 4.332.550 7.450.000 9.899.600 0 4.332.550 7.450.000 9.899.600 0 0 0 89.000 5.100.000 7.450.000 9.899.600 0 4.332.550 7.450.000 9.899.600 0 0 0 1.711.000 -767.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002595.700 Neubau Sporthalle Witzlebenstraße 7 78511000 450.000 3.500.000 3.850.000 5.101.800 0 3.500.000 0 0 3.850.000 5.101.800 0 31.000 3.690.200 3.850.000 5.101.800 0 3.500.000 0 0 3.850.000 5.101.800 0 419.000 -190.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002595.705 Neubau Sporthalle Witzlebenstraße 6 68110000 0 -2.000.000 0 -2.997.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 -2.997.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001977.700 Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW Ost) 7 78511000 87.500 500.000 750.000 1.500.000 6.000.000 500.000 750.000 500.000 0 0 0 0 10.000 750.000 1.500.000 6.000.000 0 0 0 750.000 1.000.000 5.000.000 87.500 490.000 0 0 0 500.000 750.000 500.000 -750.000 -1.000.000 -5.000.000
VII 40 7.0001977.705 Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW Ost) 6 68110000 0 0 0 -4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002021.700 Grünes Klassenzimmer Oberschulen 7 78511000 55.000 60.000 50.000 50.000 50.000 60.000 0 0 50.000 0 0 0 10.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 50.000 0 0 55.000 50.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002022.700 Grünes Klassenzimmer Gymnasien 7 78511000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 0 0 0 10.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 25.000 0 0 20.000 15.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002157.700 GS 100.Schule, KomplexS 7 78511000 245.000 700.000 4.000.000 5.000.000 5.095.500 700.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 500.000 0 10.000 4.000.000 5.000.000 5.095.500 0 0 0 500.000 4.000.000 500.000 245.000 690.000 0 0 0 700.000 2.000.000 1.000.000 1.500.000 0 0
VII 40 7.0002157.705 GS 100.Schule, KomplexS 6 68110000 0 0 -4.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002159.700 FÖS K.-Biedermann, KomplexS 7 78511000 1.500.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.090.000 1.520.000 0 0 0 1.520.000 0 0 0 0 0 410.000 -920.000 0 0 0 -1.520.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002205.700 OS NB Mockau 7 78511000 885.000 2.380.000 1.705.000 2.265.000 15.700.000 2.380.000 1.705.000 0 0 2.000.000 2.000.000 0 10.000 1.705.000 2.265.000 15.700.000 0 0 0 500.000 2.000.000 2.000.000 885.000 2.370.000 0 0 0 2.380.000 1.705.000 0 -500.000 0 0
VII 40 7.0002205.705 OS NB Mockau 6 68110000 0 0 0 -10.788.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.788.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002210.700 Neue Förderschule Lumumbastraße 7 78511000 450.000 750.000 2.500.000 6.000.000 6.000.000 750.000 1.250.000 0 1.250.000 6.000.000 6.000.000 0 10.000 2.500.000 6.000.000 6.000.000 0 0 0 2.000.000 5.000.000 5.000.000 450.000 740.000 0 0 0 750.000 1.250.000 0 -750.000 1.000.000 1.000.000
VII 40 7.0002210.705 Neue Förderschule Lumumbastraße 6 68110000 0 0 -5.863.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.863.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002369.700 Neubau Hort FT Hohe Straße 7 78511000 269.850 986.900 1.031.300 615.850 0 986.900 1.031.300 615.850 0 0 0 44.000 10.000 1.031.300 615.850 0 0 0 0 1.031.300 615.850 0 225.850 976.900 0 0 0 986.900 1.031.300 615.850 -1.031.300 -615.850 0
VII 40 7.0002377.700 GY Brockhaus, Kieler Str., Interim 7 78511000 387.500 575.500 300.000 0 0 575.500 300.000 0 0 0 0 0 10.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 387.500 565.500 0 0 0 575.500 300.000 0 -300.000 0 0
VII 40 7.0002378.700 GS Connewitz, Zwenkauer Str., KomplesxS 7 78511000 1.008.300 1.150.000 2.447.500 10.769.000 8.410.500 850.000 0 0 2.447.500 10.769.000 8.410.500 1.007.550 0 2.447.500 10.769.000 8.410.500 0 0 0 2.447.500 10.769.000 8.410.500 750 1.150.000 0 0 0 850.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002378.705 GS Connewitz, Zwenkauer Str., KomplesxS 6 68110000 0 0 -6.044.400 0 -9.066.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.044.400 0 -9.066.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002380.700 GY Leibniz, EutritzscherStr., KomplexS 7 78511000 690.000 480.000 2.480.000 6.400.000 5.022.000 480.000 0 0 2.480.000 4.000.000 3.000.000 510.000 10.000 2.480.000 6.400.000 5.022.000 0 0 0 2.480.000 4.000.000 3.000.000 180.000 470.000 0 0 0 480.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002380.705 GY Leibniz, EutritzscherStr., KomplexS 6 68110000 0 -4.411.700 0 0 -6.617.600 0 0 0 0 0 0 0 -4.411.700 0 0 -6.617.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002491.700 GS 91. Schule, Radverkehrsplatz 7 78511000 30.000 430.000 5.000 5.000 5.000 400.000 0 0 5.000 5.000 5.000 16.300 430.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 430.000 5.000 5.000 13.700 0 0 0 0 400.000 0 0 -425.000 0 0
VII 40 7.0002496.700 Wilhelm Wander, Interim 7 78511000 374.000 750.000 1.750.000 4.500.000 4.500.000 750.000 1.750.000 1.000.000 0 3.500.000 4.500.000 0 10.000 1.750.000 4.500.000 4.500.000 0 0 0 500.000 4.500.000 4.500.000 374.000 740.000 0 0 0 750.000 1.750.000 1.000.000 -500.000 -1.000.000 0
VII 40 7.0002498.700 GS Am Auwald, Schulhof 7 78511000 212.000 212.000 7.000 7.000 0 212.000 0 0 7.000 7.000 0 0 10.000 7.000 7.000 0 0 0 0 7.000 0 0 212.000 202.000 0 0 0 212.000 0 0 0 7.000 0
VII 40 7.0002507.700 Interim OS PR/Heinrich-Pestalo 7 78511000 249.950 850.000 3.500.000 250.000 250.000 850.000 3.500.000 250.000 0 0 250.000 0 0 3.500.000 250.000 250.000 0 0 0 500.000 250.000 250.000 249.950 850.000 0 0 0 850.000 3.500.000 250.000 -500.000 -250.000 0
VII 40 7.0002512.700 GY Brockhaus, Kieler Str, NB 3-F-SH 7 78511000 377.000 2.000.000 1.590.000 3.300.000 15.500.000 2.000.000 1.590.000 0 0 3.300.000 1.000.000 0 10.000 1.590.000 3.300.000 15.500.000 0 0 0 1.590.000 3.300.000 1.000.000 377.000 1.990.000 0 0 0 2.000.000 1.590.000 0 -1.590.000 0 0
VII 40 7.0002513.700 GY Friesenstr., KomplexSan. 7 78511000 1.800.000 600.000 3.500.000 10.000.000 14.000.000 600.000 0 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.407.500 10.000 3.500.000 10.000.000 14.000.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000 392.500 590.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002513.705 GY Friesenstr., KomplexSan. 6 68110000 0 0 -8.249.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.249.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002520.700 FÖS ZweenfurtherStr, KomplexS 7 78511000 1.093.000 632.950 3.137.000 9.750.000 9.144.800 0 0 0 3.137.000 9.750.000 5.000.000 973.650 187.000 3.137.000 9.750.000 9.144.800 0 0 0 3.137.000 9.750.000 5.000.000 119.350 445.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002520.705 FÖS ZweenfurtherStr, KomplexS 6 68110000 0 0 -6.167.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.167.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002521.700 Grünes Klassenzimmer FÖS 7 78511000 55.000 25.000 50.000 50.000 50.000 25.000 0 0 50.000 0 0 0 10.000 50.000 50.000 50.000 10.000 0 0 50.000 0 0 55.000 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002524.700 FÖS Kurt Biedermann, Interim 7 78511000 252.000 2.200.000 2.504.400 0 0 2.200.000 0 0 2.504.400 0 0 152.000 152.000 2.504.400 0 0 152.000 0 0 2.504.400 0 0 100.000 2.048.000 0 0 0 2.048.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002525.700 Grünes Klassenzimmer BSZ 7 78511000 40.000 50.000 50.000 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 0 10.000 50.000 0 0 10.000 0 0 50.000 0 0 40.000 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002526.700 BSZ Arwed-Rossbach, Schulhof 7 78511000 365.000 5.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0 5.000 360.000 5.000 5.000 0 360.000 5.000 5.000 0 0 0 360.000 -355.000 0 0 0 -355.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002527.700 Multifunktional NB BBZ Grünau 7 78511000 1.167.200 1.683.600 1.478.500 8.477.600 9.684.500 0 0 0 1.478.500 3.391.100 9.684.500 0 10.000 1.478.500 8.477.600 9.684.500 0 0 0 1.478.500 8.477.600 9.684.500 1.167.200 1.673.600 0 0 0 0 0 0 0 -5.086.500 0
VII 40 7.0002527.705 Multifunktional NB BBZ Grünau 6 68110000 0 -673.400 -2.040.400 -3.751.300 -5.909.000 0 0 0 0 0 0 0 -673.400 -2.040.400 -3.751.300 -5.909.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002586.700 BSZ 12 R. Blum, Rosenowstr., SH 7 78511000 450.000 0 300.000 1.200.000 2.000.000 0 0 0 300.000 1.200.000 2.000.000 500.000 0 300.000 1.200.000 2.000.000 0 0 0 300.000 1.200.000 2.000.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002592.700 OS Kolmstr., NB SH 7 78511000 175.000 858.000 1.000.000 3.000.000 1.137.200 858.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 1.100.000 0 10.000 1.000.000 3.000.000 1.137.200 0 0 0 1.000.000 2.500.000 1.100.000 175.000 848.000 0 0 0 858.000 500.000 500.000 -500.000 0 0
VII 40 7.0002592.705 OS Kolmstr., NB SH 6 68110000 0 -2.313.400 0 0 -3.470.100 0 0 0 0 0 0 0 -2.313.400 0 0 -3.470.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002598.700 GS Connewitz, Zwenkauer Str., San. SH 7 78511000 132.000 80.000 250.000 1.331.000 1.039.500 80.000 0 0 250.000 1.331.000 1.039.500 90.000 0 250.000 1.331.000 1.039.500 0 0 0 250.000 1.331.000 1.039.500 42.000 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002611.700 SH Gregor-Fuchs-Str, NB 7 78511000 75.000 200.000 400.000 2.750.000 3.500.000 200.000 400.000 1.750.000 0 0 0 0 10.000 400.000 2.750.000 3.500.000 0 0 0 400.000 2.750.000 3.500.000 75.000 190.000 0 0 0 200.000 400.000 1.750.000 -400.000 -2.750.000 -3.500.000
VII 40 7.0002611.705 SH Gregor-Fuchs-Str, NB 6 68110000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002612.700 SH Lützschena-Stahmeln, NB 7 78511000 122.250 647.950 293.400 638.400 2.093.750 168.700 0 0 85.600 0 0 0 10.000 293.400 638.400 2.093.750 0 0 0 293.400 638.400 2.093.750 122.250 637.950 0 0 0 168.700 0 0 -207.800 -638.400 -2.093.750
VII 40 7.0002612.705 SH Lützschena-Stahmeln, NB 6 68110000 0 0 0 -2.634.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.634.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002624.700 Ersatzneubau SH 100. Schule 7 78511000 2.000.000 4.000.000 3.469.000 0 4.000.000 4.000.000 3.469.000 0 0 0 0 3.960.500 3.332.750 3.469.000 0 4.000.000 3.332.750 3.469.000 0 0 0 4.000.000 -1.960.500 667.250 0 0 0 667.250 0 0 0 0 -4.000.000
VII 40 7.0002624.705 Ersatzneubau SH 100. Schule 6 68110000 -2.303.900 0 0 -3.455.900 0 0 0 0 0 0 0 -2.303.900 0 0 -3.455.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002716.700 Auslagerungsschule Katzmannstraße 7 78511000 2.500.000 5.972.450 7.000.000 0 0 5.972.450 7.000.000 0 0 0 0 250.000 6.000.000 7.000.000 0 0 6.000.000 7.000.000 0 0 0 0 2.250.000 -27.550 0 0 0 -27.550 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002717.700 KomplexS H.-Pestalozzi-OS 7 78511000 200.000 650.000 1.500.000 5.500.000 5.500.000 650.000 1.500.000 0 0 0 0 0 10.000 1.500.000 5.500.000 5.500.000 0 0 0 1.500.000 5.500.000 5.500.000 200.000 640.000 0 0 0 650.000 1.500.000 0 -1.500.000 -5.500.000 -5.500.000
VII 40 7.0002606.700 SH Hans-Kroch-Schule 7 78511000 0 65.000 260.000 520.000 1.500.000 65.000 260.000 420.000 0 100.000 1.500.000 0 10.000 260.000 520.000 1.500.000 0 0 0 260.000 520.000 1.500.000 0 55.000 0 0 0 65.000 260.000 420.000 -260.000 -420.000 0
VII 40 7.0002207.700 GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung  7 78511000 919.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.039.200 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002715.700 Weiternutzung Gebäude Martin-Herrmann-Straße 7 78511000 175.000 1.450.000 625.000 0 0 1.450.000 0 0 625.000 0 0 0 10.000 625.000 0 0 0 0 0 625.000 0 0 175.000 1.440.000 0 0 0 1.450.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002515.700 GMS M.-Herrmann-Str., KomplexS + Erw. 7 78511000 2.000.000 0 0 0 625.000 0 0 0 0 0 0 1.918.650 0 0 0 625.000 0 0 0 0 0 0 81.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002289.700 Auslagerungsschule Paunsdorf 7 78511000 2.543.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.510.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002160.700 OS Paunsdorf, KomplexS 7 78511000 5.540.000 8.500.000 8.500.000 4.320.000 0 5.000.000 2.000.000 500.000 6.500.000 3.500.000 0 6.540.000 8.500.000 8.500.000 4.320.000 0 5.000.000 2.000.000 500.000 6.500.000 3.500.000 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002162.700 GS Brüder-Grimm, KomplexS 7 78511000 0 450.000 750.000 3.000.000 5.500.000 450.000 750.000 0 0 3.000.000 5.500.000 0 10.000 750.000 3.000.000 5.500.000 0 0 0 750.000 3.000.000 5.500.000 0 440.000 0 0 0 450.000 750.000 0 -750.000 0 0
VII 40 7.0002149.700 GS ErwB Döllingstr. 25, 24. Schule 7 78511000 954.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002149.705 GS ErwB Döllingstr. 25, 24. Schule 6 68110000 -2.983.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.983.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002607.700 SH Karlsruher Str, NB 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001643.700 Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg  7 78511000 22.955.000 9.331.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.955.000 11.983.250 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 -2.651.300 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001643.705 Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg  6 68110000 0 -7.285.700 -1.457.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.285.700 -1.457.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002323.700 GS Marienbrunn San.SH 7 78511000 1.355.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900.200 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 -544.400 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002323.705 GS Marienbrunn San.SH 6 68110000 0 -372.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -372.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002066.700 GS MZG Volksgartenstr. 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002066.705 GS MZG Volksgartenstr. 6 68110000 -1.869.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.869.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001784.700 GS REA Löbauer Str. 46  7 78511000 6.676.200 1.460.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.176.200 3.268.450 0 0 0 1.857.930 0 0 0 0 0 -500.000 -1.807.900 0 0 0 -1.857.930 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001784.705 GS REA Löbauer Str. 46  6 68110000 0 -4.779.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.779.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001736.700 Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung 7 78511000 588.000 7.538.600 4.439.600 1.000.000 0 7.538.600 4.439.600 500.000 0 500.000 0 224.400 1.100.000 4.439.600 1.000.000 0 1.100.000 2.000.000 500.000 2.439.600 500.000 0 363.600 6.438.600 0 0 0 6.438.600 2.439.600 0 -2.439.600 0 0
VII 40 7.0001736.705 Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung 6 68110000 -3.402.500 0 0 -5.103.800 0 0 0 0 0 0 0 -3.402.500 0 0 -5.103.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001793.700 GS SH Löbauer Str. 46 7 78511000 805.100 4.800.000 4.800.000 4.000.000 550.000 4.400.000 2.800.000 1.700.000 2.000.000 2.300.000 550.000 23.150 500.000 4.800.000 4.000.000 550.000 500.000 2.800.000 1.700.000 2.000.000 2.300.000 550.000 781.950 4.300.000 0 0 0 3.900.000 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001793.705 GS SH Löbauer Str. 46 6 68110000 -3.560.700 0 0 0 -5.341.000 0 0 0 0 0 0 -3.560.700 0 0 0 -5.341.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001487.700 Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W 7 78511000 2.985.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.963.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001487.705 Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W 6 68110000 -1.282.500 -5.445.100 -2.037.700 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.282.500 -5.445.100 -2.037.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001498.700 Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W  7 78511000 24.441.100 22.876.350 18.711.500 112.750 0 8.332.400 15.000.000 0 0 0 0 21.441.100 28.030.900 18.711.500 112.750 0 15.704.900 14.000.000 112.750 0 0 0 3.000.000 -5.154.550 0 0 0 -7.372.500 1.000.000 -112.750 0 0 0
VII 40 7.0001498.705 Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W  6 68110000 -1.312.500 -7.815.300 -3.916.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.312.500 -7.815.300 -3.916.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002638.700 Herrichtung FÖS-Objekt Franzosenallee 7 78511000 421.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002597.700 FÖS Zweenfurther Str., San. SH  7 78511000 129.200 70.350 264.700 1.072.000 1.275.900 0 0 0 264.700 1.072.000 1.275.900 128.500 12.000 264.700 1.072.000 1.275.900 0 0 0 264.700 1.072.000 1.275.900 700 58.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand: 11.03.2025 3/4
5 von 6 in Zusammenstellung
Anpassung des Investitionsprogramms 2025/2026 an den tatsächlichen Mittelabfluss 
Veränderung Planansätze HH-Entwurf zu Konsolidierung Veränderung VE -Ansätze HH-Entwurf zu Konsolidierung
Dezernat OE PSP-Element Bezeichnung PSP-Element Konto-
klasse Sachkonto Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 VE 2025 kw 
2026
VE 2025
kw 2027
VE 2025
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026
kw 2029
Konsolidierter 
Plan 2025
Konsolidierter 
Plan 2026
Konsolidierter 
Plan 2027
Konsolidierter 
Plan 2028
Konsolidierter 
Plan 2029
VE 2025 
kw 2026
VE 2025 
kw 2027
VE 2025
kw 2028
VE 2026 
kw 2027
VE 2026 
kw 2028
VE 2026 
kw 2029
Delta 2025
[=Spalte H-BG]
Delta 2026
[=Spalte I-BH]
Delta 2027
[=Spalte J-BI]
Delta 2028
[=Spalte K-BJ]
Delta 2029
[=Spalte L-BK]
Delta VE 
2025 kw 2026
[=Spalte M-Y]
Delta VE 2025 
kw 2027
[=Spalte N-Z]
Delta VE 2025 
kw 2028
[=Spalte O-AA]
Delta VE 2026 
kw 2027
[=Spalte P-AB]
Delta VE 2026 
kw 2028
[=Spalte Q-AC]
Delta VE 2026 
kw 2029
[=Spalte R-AD]
Planansätze Entwurf HH-Planung 2025/2026 VE-Planansätze Entwurf HH-Planung 2025/2026 Konsolidierungsvereinbarung VE-Ansätze nach Konsolidierung 2025/2026
VII 40 7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -126.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002124.700 OE 40 Gymnasium Nord 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002209.700 GY Lichtenberg, Stuttgarter A., NB 3 FSH 7 78511000 369.300 611.300 578.900 1.965.600 5.670.300 0 0 0 0 0 0 270.500 250.500 578.900 1.965.600 5.670.300 250.500 0 0 578.900 1.565.600 5.670.300 98.800 360.800 0 0 0 -250.500 0 0 -578.900 -1.565.600 -5.670.300
VII 40 7.0002209.705 GY Lichtenberg, Stuttgarter A., NB 3 FSH 6 68110000 0 -244.500 -1.231.600 -1.986.250 -3.068.100 0 0 0 0 0 0 0 -244.500 -1.231.600 -1.986.250 -3.068.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001953.700 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym 7 78511000 7.758.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.616.950 4.669.850 0 0 0 4.669.850 0 0 0 0 0 2.141.250 -4.669.850 0 0 0 -4.669.850 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002310.700 GS Alfred-Kästner Teilsan.SH  7 78511000 376.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002310.705 GS Alfred-Kästner Teilsan.SH  6 68110000 0 -330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002593.700 GY Friesenstr., San. SH 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002518.700 FÖS Reaktivierung Andromedaweg  7 78511000 920.000 175.000 2.500.000 6.000.000 8.000.000 175.000 1.250.000 0 1.250.000 6.000.000 8.000.000 594.450 175.000 2.500.000 6.000.000 8.000.000 175.000 1.250.000 0 1.250.000 6.000.000 8.000.000 325.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002518.705 FÖS Reaktivierung Andromedaweg  6 68110000 0 -5.651.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.651.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002523.700 FÖS Engelsdorf, Kleinspielfeld 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002538.700 BSZ Ruth-Pfau FUR 7 78511000 250.000 750.000 650.000 0 0 750.000 650.000 0 0 0 0 0 0 650.000 0 0 0 0 0 650.000 0 0 250.000 750.000 0 0 0 750.000 650.000 0 -650.000 0 0
VII 40 7.0002538.705 BSZ Ruth-Pfau FUR 6 68110000 -1.685.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.685.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0001666.700 An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -129.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 40 7.0002316.700 Mensa GS Portitz 7 78511000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ergebnis 100.170.100 86.222.500 114.709.450 117.730.200 101.376.650 103.995.700 102.168.500 34.186.700 58.011.300 102.621.300 71.831.800 65.835.000 59.765.400 114.709.450 117.730.200 101.376.650 80.285.480 55.224.000 15.717.350 98.590.700 135.287.400 106.259.650 34.335.100 26.457.100 0 0 0 23.710.220 46.944.500 18.469.350 -40.579.400 -32.666.100 -34.427.850
VII 51 7.0001966.700 Neubau Kita Martin-Herrmann-Str. 7 78511000 5.118.900 2.094.400 160.300 0 0 2.094.400 160.300 0 0 0 0 1.000.000 4.500.000 1.900.000 0 0 4.500.000 1.700.000 0 200.000 0 0 4.118.900 -2.405.600 -1.739.700 0 0 -2.405.600 -1.539.700 0 -200.000 0 0
VII 51 7.0001966.705 Neubau Kita Martin-Herrmann-Str. 6 68120000 -1.000.000 -625.000 -625.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -625.000 -625.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0001991.700 Kita Poetenweg 24, Ersatzneubau 7 78511000 4.025.100 1.590.900 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.325.100 1.890.900 0 0 0 300.000 0 0 0 -300.000 -300.000 600.000 0 0 -300.000 0 0 0 0 0
VII 51 7.0001991.705 Kita Poetenweg 24, Ersatzneubau 6 68120000 -531.200 -743.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -531.200 -743.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0002054.700 KITA ErsatzNB Krönerstraße 43 7 78511000 0 2.060.000 4.479.100 1.206.000 0 0 0 0 4.479.100 1.206.000 0 132.000 2.930.000 4.880.150 1.596.700 0 2.930.000 0 0 4.880.150 0 0 -132.000 -870.000 -401.050 -390.700 0 -2.930.000 0 0 -401.050 1.206.000 0
VII 51 7.0002054.705 KITA ErsatzNB Krönerstraße 43 6 68110000 0 -1.000.000 -625.000 -625.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -625.000 -625.000 -250.000 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0002064.700 KITA ENB Hohe Straße 7 78511000 429.100 3.235.700 3.093.900 0 0 3.235.700 3.093.900 0 0 0 0 10.000 411.000 3.041.000 4.673.500 968.500 411.000 0 3.041.000 4.673.500 968.500 419.100 2.824.700 52.900 -4.673.500 -968.500 2.824.700 3.093.900 0 -3.041.000 -4.673.500 -968.500
VII 51 7.0002064.705 KITA ENB Hohe Straße 6 68110000 -1.280.000 -800.000 -800.000 -320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.280.000 -800.000 -800.000 0 0 0 0 0 0 -1.280.000 -800.000 480.000 480.000 800.000 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0002183.700 Kita Nordstr. Ersatzneubau 7 78511000 0 1.243.000 960.000 2.639.300 2.310.600 0 0 0 960.000 0 0 0 0 1.243.000 960.000 2.639.300 0 0 0 1.243.000 960.000 2.639.300 0 1.243.000 -283.000 1.679.300 -328.700 0 0 0 -283.000 -960.000 -2.639.300
VII 51 7.0002183.705 Kita Nordstr. Ersatzneubau 6 68110000 0 0 -1.200.000 -750.000 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.200.000 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.200.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0002216.700 Kita Kantatenweg Komplexsanierung 7 78511000 874.450 4.651.000 2.619.600 0 0 4.651.000 2.619.600 0 0 0 0 382.000 492.500 4.651.000 2.619.600 0 492.500 4.651.000 2.119.600 0 492.450 4.158.500 -2.031.400 -2.619.600 0 4.158.500 2.619.600 0 -4.651.000 -2.119.600 0
VII 51 7.0002216.705 Kita Kantatenweg Komplexsanierung 6 68120000 -575.000 -575.000 -230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -575.000 -575.000 -230.000 0 0 0 0 0 0 -575.000 -575.000 345.000 575.000 230.000 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0002223.700 Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20 7 78511000 215.000 1.617.900 1.547.000 0 0 1.617.900 1.547.000 0 0 0 0 17.000 205.500 1.520.500 2.337.000 484.500 205.500 0 1.520.500 2.337.000 484.500 198.000 1.412.400 26.500 -2.337.000 -484.500 1.412.400 1.547.000 0 -1.520.500 -2.337.000 -484.500
VII 51 7.0002224.700 Einrichtung für HzE Nordstr. 43 7 78511000 0 674.000 520.300 0 0 0 0 0 520.300 0 0 0 0 674.000 520.300 0 0 0 0 674.000 520.300 0 0 674.000 -153.700 -520.300 0 0 0 0 -153.700 -520.300 0
VII 51 7.0002451.700 Kita Nordstraße, Neubau 7 78511000 0 766.000 592.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766.000 592.000 0 0 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0002723.700 Kita Robert-Koch-Str. 7 78511000 0 300.000 625.000 1.876.700 1.323.300 0 0 0 625.000 1.876.700 1.323.300 0 0 300.000 625.000 1.876.700 0 0 300.000 625.000 1.876.700 0 300.000 325.000 1.251.700 -553.400 0 0 0 325.000 1.251.700 -553.400
VII 51 7.0002723.705 Kita Robert-Koch-Str. 6 68110000 0 0 -800.000 -500.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -800.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -800.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0
VII 51 7.0001459.700 Edmond-Kaiser-Straße 11 7 78511000 1.925.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.725.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Ergebnis 9.201.350 14.689.200 10.917.200 3.277.000 2.133.900 11.599.000 7.420.800 0 6.584.400 3.082.700 1.323.300 7.059.900 9.886.200 16.354.650 9.957.100 3.689.000 8.839.000 1.700.000 0 16.509.650 11.235.400 5.969.000 2.141.450 4.803.000 -5.437.450 -6.680.100 -1.555.100 2.760.000 5.720.800 0 -9.925.250 -8.152.700 -4.645.700
VII Ergebnis 109.371.450 100.911.700 125.626.650 121.007.200 103.510.550 115.594.700 109.589.300 34.186.700 64.595.700 105.704.000 73.155.100 72.894.900 69.651.600 131.064.100 127.687.300 105.065.650 89.124.480 56.924.000 15.717.350 115.100.350 146.522.800 112.228.650 36.476.550 31.260.100 -5.437.450 -6.680.100 -1.555.100 26.470.220 52.665.300 18.469.350 -50.504.650 -40.818.800 -39.073.550
VIII 80 7.0001926.700 Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2) 7 78512000 1.000.000 320.000 0 0 0 320.000 0 0 0 0 0 200.000 920.000 200.000 0 0 920.000 200.000 0 0 0 0 800.000 -600.000 -200.000 0 0 -600.000 -200.000 0 0 0 0
VIII 80 7.0002192.700 Sanierung / Neubau Wittestr./Fraunhofer Str. 7 78512000 400.000 100.000 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 200.000 300.000 0 0 200.000 300.000 0 0 0 0 300.000 -100.000 -200.000 0 0 -100.000 -300.000 0 100.000 0 0
VIII 80 7.0002187.700 Sanierung und Erschließung Linkelstraße 7 78512000 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 3.000.000 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 0
80 Ergebnis 4.700.000 420.000 100.000 0 0 420.000 0 0 100.000 0 0 600.000 4.120.000 500.000 0 0 4.120.000 500.000 0 0 0 0 4.100.000 -3.700.000 -400.000 0 0 -3.700.000 -500.000 0 100.000 0 0
VIII Ergebnis 4.700.000 420.000 100.000 0 0 420.000 0 0 100.000 0 0 600.000 4.120.000 500.000 0 0 4.120.000 500.000 0 0 0 0 4.100.000 -3.700.000 -400.000 0 0 -3.700.000 -500.000 0 100.000 0 0
Gesamtergebnis 208.920.050 221.621.900 224.479.150 199.896.500 174.398.700 215.696.900 137.588.650 49.292.550 133.094.300 147.833.950 123.771.250 120.185.600 157.935.050 236.581.800 226.294.600 197.829.700 166.379.980 81.216.750 31.720.150 188.642.950 211.296.900 184.647.300 88.734.450 63.686.850 -12.102.650 -26.398.100 -23.431.000 49.316.920 56.371.900 17.572.400 -55.548.650 -63.462.950-60.876.050
Zuschuss 208.920.050 221.621.900 224.479.150 199.896.500 174.398.700 215.696.900 137.588.650 49.292.550 133.094.300 147.833.950 123.771.250 120.185.600 157.935.050 236.581.800 226.294.600 197.829.700 166.379.980 81.216.750 31.720.150 188.642.950 211.296.900 184.647.300 88.734.450 63.686.850 -12.102.650 -26.398.100 -23.431.000 49.316.920 56.371.900 17.572.400 -55.548.650 -63.462.950 -60.876.050
Einzahlungen -34.553.000 -68.967.150 -60.553.050 -60.184.150 -61.057.800 0 0 0 0 0 0 -33.270.450 -54.992.100 -54.565.050 -60.958.650 -62.653.800 0 0 0 0 0 0 -1.282.550 -13.975.050 -5.988.000 774.500 1.596.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen 243.473.050 290.589.050 285.032.200 260.080.650 235.456.500 215.696.900 137.588.650 49.292.550 133.094.300 147.833.950 123.771.250 153.456.050 212.927.150 291.146.850 287.253.250 260.483.500 166.379.980 81.216.750 31.720.150 188.642.950 211.296.900 184.647.300 90.017.000 77.661.900 -6.114.650 -27.172.600 -25.027.000 49.316.920 56.371.900 17.572.400 -55.548.650 -63.462.950 -60.876.050
Stand: 11.03.2025 4/4
6 von 6 in Zusammenstellung