Baubeschluss – Neubau Dreifeldsporthalle mit 500 Zuschauerplätzen, Pestalozzistraße 74 (ehem. Schönauer Landstraße)
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-09339
Datum: 2024-07-09
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/15 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-09339 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport 
 
 
Betreff: 
Baubeschluss – Neubau Dreifeldsporthalle mit 500 Zuschauerplätzen, 
Pestalozzistraße 74 (ehem. Schönauer Landstraße) 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  1. Lesung 
FA Finanzen  2. Lesung 
FA Stadtentwicklung und Bau  1. Lesung 
FA Stadtentwicklung und Bau  2. Lesung 
FA Sport  1. Lesung 
FA Sport  2. Lesung 
OR Böhlitz-Ehrenberg  Anhörung 
SBB Alt-West  Anhörung 
Ratsversammlung 21.08.2024 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Die Baumaßnahme wird realisiert. (Baubeschluss gem. Hauptsatzung § 6 in der zur 
Zeit gültigen Fassung) 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 17.430.088 €. Der städtische Anteil 
beträgt 10.870.530 €. 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme sind im PSP-Element „Sporthalle Böhlitz-
Ehrenberg“ (7.0001366.700) i.H.v. 17.425.088 € wie folgt vorgesehen/eingeplant: 
Bis 2023 526.948 € 
2024  973.050 € 
2025  7.000.980 € 
2026  7.758.840 € 
2027  1.165.270 € 
Die Einordnung der Auszahlungen für die Haushaltsjahre 2025ff erfolgt im Rahmen 
der Haushaltsplanung 2025/2026. 
Die Einzahlungen für die Maßnahme im PSP-Element „Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg“ 
(7.0001366.705) i.H.v. 6.559.558 € sind wie veranschlagt / geplant: 
2023  2.623.823 € 
2028  3.935.735 € 
4. Die konsumtiven Ausstattungsaufwendungen sind im PSP-Element „Turn- und 
Schulsporthallen“ (1.100.42.4.1.01.01) 2027 vorgesehen, diese werden im Rahmen 
1 von 38 in Zusammenstellung
2/15 
 
der Haushaltsplanung 2027/2028 durch das Fachamt angemeldet. 
2027:             5.000 € 
5. Für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen 
vorgesehen 
2024, kw 2025 500.000 € 
2024, kw 2026 500.000 € 
2024, kw 2027 154.000 € 
2025, kw 2026 7.060.000 € 
2025, kw 2027 875.000 € 
Die Deckung der Verpflichtungsermächtigungen 2024, kw 2025/2026/2027 erfolgt 
aus dem PSP-Element „Neubau Rettungszentrum Ost“ (7.0002417.700) der 
Branddirektion. 
6. Die entsprechend Anlage 1 im Haushaltsjahr 2027 anteilig anfallenden 
Nutzungskosten i.H.v. 255.233 € sowie ab dem Haushaltsjahr 2028 anfallenden 
Nutzungskosten i.H.v. 765.698 € werden zukünftig innerhalb des Budgets des 
Fachamtes finanziert und durch das Fachamt entsprechend bei der 
Haushaltsplanung berücksichtigt. 
 
 
Räumlicher Bezug 
04178 Leipzig, Stadtbezirk Alt-West, Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg, LIGIS-ID 009151 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften x  Stadtratsbeschluss 
VI-DS-06355 vom 22.05.2019   Verwaltungshandeln 
  Sonstiges: 
 
Auf dem Grundstück Pestalozzistr. 74 (Schönauer Landstraße/ Leipziger Str.) ist die 
Errichtung einer wettkampgeeigneten Dreifeldsporthalle für den Vereins- und Schulsport mit 
500 Zuschauerplätzen geplant. Sie dient der spielsportartengerechten und 
wettkampfgeeigneten Sporthallenflächenversorgung im Wohnquartier; füllt aber auch mit 
gesamtstädtischer Bedeutung die Lücke im Zuschauerfassungsvermögen zwischen den 
großen Sporthallen (ARENA Leipzig bis 7.000 Zuschauer, Sporthalle Brüderstraße bis 1.000 
Zuschauer) und den Dreifeldsporthallen mit geringen (bis 199 Zuschauer) oder sehr geringen 
Zuschauerkapazitäten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 38 in Zusammenstellung
3/15 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2027 2027    5.000 1.100.42.4.1.01.01 
Finanzhaushalt Einzahlungen 2023 
2028 
2023 
2028 
2.623.823 
3.935.735 7.0001366.705 
 Auszahlungen 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
526.948 
973.050 
7.000.980 
7.758.840 
1.165.270 
7.0001366.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2027 
2028 ff. 
2027 
 
255.233 € 
765.698 € 1.100.42.4.1.01.01 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung   nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein x wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  
 Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 38 in Zusammenstellung
4/15 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
x Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region x Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
x Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 von 38 in Zusammenstellung
5/15 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich x erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich x ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich x ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz x ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
 x ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
 x liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: _________2.4_______________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Im Planungsprozess fanden bereits Abstimmungen mit den betreffenden Fachämtern statt. 
Es gibt keine noch abzuwägenden Sachverhalte. 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
entfällt  
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
entfällt  
 
  
III.   Strategische Ziele  
Eine neue Dreifeldsporthalle im Leipziger Stadtbezirk Alt-West verbessert die Ausbildungs- 
und Freizeitgestaltungsbedingungen im Wohnquartier für Kinder, Jugendliche und Familien 
mit Kindern und sorgt deshalb für die Attraktivität des Wohnstandortes und damit für eine 
ausgeglichene Altersstruktur.  
  
Im "Sportprogramm 2024" (Ratsbeschluss vom 21.09.2016 unter VI-DS-02503-NF-06) ist der 
Bedarf für den Neubau einer Dreifeldsporthalle mit Zuschauerplätzen im Stadtteil Alt-West 
hergeleitet worden.  Es ist der einzige Stadtteil in Leipzig, der im Sportstättenbestand noch 
keine universell nutzbare Zwei- und/oder Dreifeldsporthalle aufweist.   
5 von 38 in Zusammenstellung
6/15 
 
  
Der Neubau dieser Sporthalle wurde als Einzelmaßnahme bereits mit der Beschlussfassung 
zum "Sportprogramm 2024" unter Beschlusspunkt 3.1 ausdrücklich bestätigt.   
  
Der Bau spielsportartengeeigneter DFSH ist auch eine Maßnahme im FK Sport im INSEK 
2030 (VI-DS-04159-NF-01, Seite 8).  Besonderer Bedarf für eine derartige Halle mit 500 
Zuschauerplätzen besteht in Böhlitz-Ehrenberg im Stadtbezirk Alt-West. 
  
IV.  Sachverhalt  
 
1.  Anlass  
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
- Planungsbeschluss - Neubau einer Dreifeldsporthalle mit 500 Zuschauerplätzen in 
Böhlitz-Ehrenberg und Bestätigung außerplanmäßiger Auszahlungen nach §78 
SächsGemO in Anlehnung an § 79 SächsGemO (VI-DS-06355 vom 22.05.2019) 
- Sportprogramm 2024 für die Stadt Leipzig (VI-DS-02503-NF-06 vom 21.09.2016) 
- FK Sport im INSEK 2030 (VI-DS-04159-NF-01) 
 
1.2 Ziel und Entwicklungskonzeption 
Ziel ist der Neubau einer wettkampfgeeigneten Dreifelsporthalle für den Vereins- und 
Schulsport im Stadtbezirk West, Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg. Sie dient der 
spielsportartengerechten und wettkampfgeeigneten Sporthallenflächenversorgung im 
Wohnquartier; füllt aber auch mit gesamtstädtischer Bedeutung die Lücke im 
Zuschauerfassungsvermögen zwischen den großen Sporthallen (ARENA Leipzig bis 7.000 
Zuschauer, Sporthalle Brüderstraße bis 1.000 Zuschauer) und den Dreifeldsporthallen mit 
geringen (bis 199 Zuschauer) oder sehr geringen Zuschauerkapazitäten. 
 
1.3 Beschreibung des IST-Zustandes 
Ein geeignetes städtisches Grundstück steht im Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg zur Verfügung 
(Flurstück 411, Gemarkung Böhlitz-Ehrenberg). Das derzeit unbebaute Grundstück hat eine 
Größe von ca. 6.800 m². 
 
1.4 Notwendigkeit / Dringlichkeit der Baumaßnahme 
Die geplante Dreifeldsporthalle wird für den Vereins- und Schulsport dringend benötigt.  
Leipzig wächst, die Bebauung verdichtet sich. Auch in Böhlitz-Ehrenberg entsteht demnächst 
ein neues großes Wohngebiet mit städtebaulicher Bedeutung (vergl. INSEK 2030), was den 
Nutzungsdruck auf vorhandene Schul-  und Freizeiteinrichtungen verschärft.  Im Stadtbezirk 
Alt-West besteht bereits ein Defizit an großen spielsportgeeigneten Sporthallen für den 
Vereins-  und Schulsport. Dieses würde sich ohne einen Neubau weiter vergrößern. 
Vor allem die Notwendigkeit einer wettkampftauglichen Sporthalle mit entsprechenden 
Zuschauerplätzen zeigt sich im Stadtbezirk Alt-West sowie in den angrenzenden 
Stadtbezirken ganz deutlich. Zahlreiche Sportvereine, welche am Ligaspielbetrieb in den 
Sportarten Handball, Futsal, Basketball, Volleyball und Hockey teilnehmen, müssen derzeit 
auf andere geeignete Sporthallen im gesamten Stadtgebiet Leipzig verteilt werden.  
Die multifunktionale und wettkampfgeeignete Dreifeldsporthalle ist – u. a. auch als 
Heimstätte für Leipziger Sportvereine mit überregionalem Wettkampfbetrieb - wichtiger 
sozialer und sportlicher Anlaufpunkt mit Identifikationscharakter. 
 
1.5 Alternativlösungen 
Nach Entscheidung für den Standort der Sporthalle gibt es keine Alternativen. 
6 von 38 in Zusammenstellung
7/15 
 
 
1.6 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Maßnahme 
Die neue Sporthalle wird den baulichen und funktionalen Rahmen für einen modernen und 
zeitgemäßen Vereinssport bieten. Die Trainer und Sportler erhalten optimale Bedingungen. 
Das Defizit an großen spielsportgeeigneten Sporthallen für den Vereins- und Schulsport im 
Stadtbezirk Alt-West würde beseitigt. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme  
 
2.1 städtebauliche Einordnung 
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans (B-
Plan Nr. E 92 „Ortszentrum“). Das Grundstück wird im Norden von der stadteinwärts 
führenden Leipziger Straße begrenzt, im Süden von der Pestalozzistraße, welche öffentliche 
Nutzungen verbindet und Stadtteilcharakter aufweist. Im Osten befindet sich ein Supermarkt 
mit seinen Parkplätzen zur Leipziger Straße, im Westen verläuft die nach Süden Richtung 
Schönau verlaufende raumbildende Allee. 
 
Nach Norden wird das Gebäude einen öffentlichen Stadtplatz definieren und durch seine 
Position auf dem Grundstück einen Stadteileingang formulieren. Nach Süden orientiert sich 
das Gebäude mit seiner Alltagsseite zum Stadtteil. 
 
verkehrlichen Erschließung:  
Das Grundstück wird im Norden durch die Leipziger Str. im Westen durch die Schönauer 
Landstraße und im Süden durch die Pestalozzistr begrenzt.  
In fußläufiger Entfernung (bis 500m) befinden sich auf der Leipziger Straße jeweils zwei 
Haltstellen der Tramlinie 7 und der Buslinie 62 (Haltestelle Burghausener Str. und Haltestelle 
Wolkenweg)  
 
2.2 Erläuterung wesentlicher Punkte der Planung  
KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276) 
- Anschluss von Strom, Wasser, Abwasser und Gas an die entsprechenden Netze der 
hiesigen Unternehmen 
- Herstellung des Baufeldes, Beseitigung der Vegetationsdecke  
- Herstellung des Baugrundes durch baugrundverbessernde Maßnahmen 
 
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) 
- Außenwände des Gebäudes (modulare hochgedämmte Holzrahmenelemente) 
- Außentüren und Fenster aus Holz-Glas-Pfosten-Riegelkonstruktionen 
- Außenwandbekleidungen aus Holz und Wärmedämmung 
- Innenwände in Vollholz 
- Innentüren aus Holz bzw. Holz-Glas-Rahmentüren 
- elementierte Innenwände (z. B. Prallwandsystem aus Holz, Trennvorhänge etc.) 
- Dachkonstruktion des Funktionsbereichs und Gerätelagers mittels Holzmassivdecke, 
Hallenbereich aus Holzbindern 
- Lichtkuppeln im Dach des Hallen- und Funktionsbereiches (RWA) 
- Dachbeläge inkl. extensiven Gründach 
- Allgemeine Einbauten (z. B. Umkleidebänke, Schaukästen etc.) 
- Besondere Einbauten (z. B. Sportgeräte, Sportboden mit Linienbeleuchtung, Tribüne) 
- sonstige Maßnahmen (z. B. Baustelleneinrichtung, Baureinigung etc.) 
 
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) 
 
7 von 38 in Zusammenstellung
8/15 
 
Wärmeerzeugung und -verteilung: 
- Errichtung einer bivalenten Wärmeerzeugeranlage, bestehend aus einer 
Gaskesselanlage und einer Luft-/Wasserwärmepumpe mit nachgeordneter 
Unterverteilung und Druckhaltung (Es wird geprüft inwiefern die Errichtung und 
Betreibung der Wärmeerzeugung durch die LKE möglich bzw. zielführend ist.)  
- Errichtung einer Heizungsanlage für die Sporthalle, bestehend aus Rohrleitungen, 
Deckenstrahlplatten und Armaturen sowie einer Fußbodenheizungsanlage für den 
Funktionsanbau bestehend aus Leitungen und Armaturen 
 
Warmwassererzeugung: 
- Neue Warmwasserbereitungsanlage zentral im Hausanschlussraum 
 
Lufttechnische Anlagen: 
- kombiniertes Zu- und Abluftgerät, nebst angeschlossenem Kanalnetz für die 
lufttechnische Ver- und Entsorgung der Sporthalle (hygienischer Luftwechsel) und der 
Ver- und Entsorgung der Sanitärbereiche im Funktionsanbau (hygienischer Luftwechsel 
und Feuchteschutz) 
 
Wasser/Abwasser: 
- Errichtung einer Trink- und Abwasserwasseranlage, bestehend aus Rohrleitungen, 
Keramiken und Armaturen. Herstellen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Hygienesicherheit mittels einer Warmwasserbereitung im Durchflusssystem, 
nachgeordneter Warmwasserzirkulation und thermischen Desinfektionsmöglichkeit 
- Einsatz einer Spülstation für eine komplette Netzspülung im Falle längerer 
Nutzungsunterbrechungen mit Durchflussmengenerfassung 
 
Stark- und Schwachstrom: 
- Allgemeinbeleuchtungsanlage, u. a. Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten 
- Installation von Elektroanlage, Hausalarmanlage, einer Uhrenanlage in der Sporthalle 
sowie einer Klingelanlage und einer Rufanlage für die Behinderten-WCs. 
- Einbau einer Einbruchmeldeanlage  
- Blitzschutzanlage 
- telefontechnische Ausrüstung sowie Errichtung eines Datennetzes 
 
 
 
KG 500 Außenanlagen (DIN 276) 
Anzahl PKW-Stellplätze Anzahl Fahrrad-Stellplätze 
17 (davon 3 Behinderten-Stellplätze) 100 
 
- Oberflächenbefestigung der Gehwege auf dem Grundstück gemäß Freianlagenplanung  
- Herstellung von Stellplatz- und Aufenthaltsbereiche sowie Fahrradabstellflächen  
- Einfriedung des Grundstückes gemäß Freianlagenplanung  
- Herstellung eines neuen Hausanschlusses für Schmutzwasser 
- Einbau von Außenbeleuchtungsanlagen 
- Herstellen von Pflanz- und Rasenflächen sowie das Pflanzen neuer Bäume  
- Herstellen einer Versickerungsanlage für das anfallende Niederschlagswasser auf dem 
Grundstück 
 
Im Zuge der Baumaßnahme müssen auf dem Grundstück befindliche junge Bäume aufgrund 
der geplanten Standorte der baulichen Anlagen gerodet werden. Zum Ausgleich der 
erforderlichen Fällungen sieht die vorliegende Planung die Pflanzung von 10 mittel- bis 
8 von 38 in Zusammenstellung
9/15 
 
großkronigen Laubbäumen vor.   
Die vorhandenen Straßenbäume entlang der Schönauer Landstraße bleiben im Bestand 
erhalten. 
 
Im Rahmen der Erarbeitung der Ausführungsplanung (LP 5) wird eine Verringerung der 
Versiegelung und damit einhergehend eine stärkere Begrünung geprüft. 
 
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276) 
Die Kostengruppe 600 umfasst im Wesentlichen nicht fest verbaute Möbel (Schreibtische 
und Stühle der Trainerumkleiden sowie einen Teil der Sport- und Geräteausstattung die nicht 
in der KG 300 geführt werden), die bewegliche Ausstattung des Kraftraumes (Sportgeräte), 
die Möblierung des Mehrzweckraumes. 
 
Kunst am Bau: 
Für das Vorhaben wird eine Gesamtsumme für Kunst am Bau i.H.v. 125.000 € 
festgeschrieben. Es ist eine Realisierung bis 2027 vorgesehen. 
 
 
2.3 Eigentumsverhältnisse 
Gemarkung Böhlitz-Ehrenberg 
Flurstücksnummer 411 
Flurstücksgröße in m² 6.800 
Eigentum Stadt Leipzig 
 
2.4 Energiekonzept / Nachhaltigkeitsaspekte 
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant 
 
2.4.1 Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: 
 Sporthalle 
Neubau 
  
Erweiterungsneubau 
  
Modernisierung (komplett), ohne 
Denkmalschutz 
  
Modernisierung (komplett), mit 
Denkmalschutz 
  
Teilmodernisierung Gebäudehülle 
  
Teilmodernisierung einzelner Bauteile 
  
 
2.4.2 Fassadenbegrünung / Gründach: 
Fassadenbegrünung: 
Die mögliche Berücksichtigung einer Fassadenbegrünung wurde im Planungsprozess 
geprüft. Aufgrund der beabsichtigten Fassaden- und Tragkonstruktion aus Holz wird keine 
Fassadenbegründung empfohlen und geplant.  
Eine dauerhafte Beschattung der Holzfassade durch eine Bepflanzung beeinträchtigt das 
Trocknen des Holzes. Dadurch können Pilze, Flechten oder Moose sich auf dem Holz 
ansiedeln und die Fassade, sowie Ihre Funktionen beschädigen. Höhere Wartungskosten 
und eine geringere Lebensdauer wären die Folgen.  
 
Gründach: 
Das Gebäude gliedert sich in zwei Dachbereiche. Das höhergelegene Dach des 
Hallenkörpers und das Dach des eingeschossigen Funktionsbereiches. Auf dem Hallendach 
9 von 38 in Zusammenstellung
10/15 
 
ist die vollflächige Installation einer Photovoltaikanlage geplant. Auf dem niedrigeren Dach 
die Errichtung eines Gründaches mit einem entsprechenden Abflussbeiwert. 
 
2.4.3 Energetischer Standard / Energiekonzept: 
Passivhaus  
  
GEG mit Passivhauskomponenten 
  
GEG  
  
Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben des GEG  
  
 
2.4.4 Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): 
Der Passivhausstandard wurde untersucht. 
Für die Mehraufwendungen zur Erreichung als Passivhausstandard gegenüber den 
Anforderungen des GEG wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erstellt. 
Fazit:  
Mit einer Amortisationszeit von mehr als 30 Jahren für die erforderlichen Zusatzmaßnahmen 
ist die Umsetzung des Passivhaus-Standards für die Sporthalle nicht wirtschaftlich. 
Die Anforderungen an ein KfW-Effizienzgebäude 55 werden erfüllt. 
 
2.4.5 Nachweis nach Gebäudeenergiegesetz (GEG): 
Berechneter Energiebedarf für das Gebäude: Sporthalle 
Anforderungswert  
Neubau
 mod. Altbau
 
Soll-Wert Ist-Wert Planung 
Primärenergiebedarf kWh/(m²a) 134,35  95,34 
CO² –Emission kg/(m²a)   26,9 
 
2.4.6 Energieträger: 
Folgende Energieträger wurden untersucht: 
 Anwendung gewählt Bemerkung/Begründung 
Fernwärme  
  Nicht vorhanden 
Gas geeignet 
   
 
Fazit:  
Im Rahmen der Planung wurden verschiedene Energieträger auf Wirtschaftlichkeit 
untersucht. Das Vorhaben befindet sich nicht im Versorgungsbereich mit Fernwärme. Im 
Ergebnis des Energieträgerentscheids ist der Einsatz von Gas geplant. 
 
 
2.4.7 Weitere erneuerbare Energien: 
Photovoltaik 
Einschätzung gem. 
Solardachkataster 
sehr gut 
Aussage gem. Planung  Es ist beabsichtigt, dass durch die LKE eine 
Photovoltaikanlage auf dem Hallendach installiert und 
betrieben wird. 
Eigenbetrieb nein 
Angebot an Dritte ja (die Dachfläche wird durch die LKE mit einer PV-
Anlage versehen) 
 
2.5 barrierefreies Bauen 
Der Neubau der Sporthalle sowie die Freianlagen werden barrierefrei gem. DIN 18040 
10 von 38 in Zusammenstellung
11/15 
 
hergestellt. 
 
2.6 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Im Rahmen der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung fand eine Abstimmung mit dem 
zukünftigen Nutzer des Gebäudes statt. 
 
2.7 VgV-Betrachtung / Planungsbeteiligte 
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft. 
Der maßgebliche Schwellenwert wird für die Leistungen zur Objektplanung erreicht. Es 
wurde ein entsprechendes Vergabeverfahren nach VgV durchgeführt. 
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte 
Objektplanung nach § 33 Kersten Kopp Architekten 
Rheinstraße 45, 12161 Berlin 
Freianlagen nach § 38  MAY Landschaftsarchitekten 
Hellerstrasse 31b, 01109 Dresden  
Tragwerksplanung nach § 49  Pichler Ingenieure GmbH 
Alt-Moabit 62-63, 10555 Berlin 
Technische Ausrüstung nach § 53  Uwe Tüngler - Dipl.-Ing. (FH) für 
Elektrotechnik 
Etkar-André-Straße 13, 06116 Halle 
(Saale) 
ZBP Zimmermann und Becker GmbH 
Martin-Luther-Ring 12, 04109 Leipzig 
 
  
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
Baubeginn Vorauss. 06/2025 (ca. 13 Monate nach Baubeschluss) 
Fertigstellung 08/2027 
Nutzungsbeginn 09/2027 
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
 
4.1  Kosten nach Kostengruppen 
Kostenermittlungsstufe nach DIN 276 vom 
Kostenberechnung 19.01.2021 mit Indizierung auf 3. Quartal 
2023 ** 
 
Kostengruppe   Kostenberechnung Stand 3. Quartal 
2023 
100 Grundstück 0 
200 Herrichten und Erschließung 57.863 
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 9.568.967 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 2.485.386 
500 Außenanlagen 1.139.678 
600 Ausstattung und Kunstwerke 471.043 
  davon investiv 466.043 
  davon konsumtiv 5.000 
700 Baunebenkosten 2.480.000 
offen Kunst am Bau* 125.000 
11 von 38 in Zusammenstellung
12/15 
 
  Rundung 2.063 
Summe   16.330.000 
  
Leistungserstattung für 
Bauherrenaufgaben 319.411 
  Kostenangaben in Euro brutto, 19 % USt. 
 * eine Zuordnung der Kosten für Kunst am Bau in die konkreten Kostengruppen kann erst mit 
weiterem Projektfortschritt vorgenommen werden 
 
 ** Die zugrundeliegende Kostenberechnung mit Stand vom 19.01.2021 wurde auf Grundlage des 
BKI-Baupreisindex (Stand 4Q/ 2020: 115,6 auf Stand 3.Quartal 2023: 160,6) indiziert 
 
4.2  Aufwandsvergleich  
 
4.2.1  Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die 
DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. 
In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z. B. 
KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. 
Kennwerte des Vorhabens: NUF 2.717,90 m² 
BGF 3.670,44 m² 
BRI 29.809,00 m³ 
 
KG 300 + 400 12.054.353 € 
 
4.2.2  Aufwandsvergleich auf Basis BKI 
BKI – Kennwertvergleich mit einem Neubau von Sporthallen (Dreifeldshallen), oberer 
Standard Stand 1. Quartal 2023 (158,9), indiziert zum Stand 3. Quartal 2023 (160,6) 
 
 Kennwerte des 
Vorhabens 
überschreitet (>)  
unterschreitet (<) 
stimmt mit dem Kennwert überein (=) 
Bis-Wert 
KG 300 + 400/NF 4.435,17  €/m² > 4.351 €/m² 
 
KG 300 + 400/BGF 3.284,17 €/m² > 3.153 €/m² 
 
KG 300 + 400/BRI 404,39 €/m³ < 469 €/m³ 
 
 
Fazit:  
Die geringfügigen Überschreitungen der Kostenkennwerte gegenüber den dargestellten BKI-
Kennwerten ergeben sich durch nachfolgend aufgeführte objektspezifische Einflussfaktoren, 
welche in den durchschnittlichen BKI-Kennwerten nicht abgebildet sind: 
- Baugrundgutachten erfordert Bodenverbesserung.  
- Gründach 
- Erhöhte Erschließungskosten aufgrund speziellen örtlichen Gegebenheiten (Lange 
Leitungswege)  
- Notwendigkeit der Versickerung von Niederschlagswasser aufgrund örtlichen 
Einleitbeschränkungen (Rigolen und Dachbegrünung)  
- Hallenhöhe (9,00m lichte Höhe)  
- Sportboden mit Linienbeleuchtung 
- TV-gerechte Beleuchtung inkl. Verdunklung 
- Anforderungen aufgrund der Nutzung (Kraftraum) 
12 von 38 in Zusammenstellung
13/15 
 
 
4.3  Indexierung der Jahresscheiben (4,5% p.a. ab 2. Jahr) 
Indizierung Stand Kostenberechnung ab 2. Jahr mit 4,5% p.a. 
Bezeichnung bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Gesamt 
Kostenberechnung  472.036 54.912 973.052 6.699.500 7.105.000 1.025.500 16.330.000 
Veränderung 
durch Indizierung        301.477 653.838 144.766 1.100.081 
Gesamt   472.036 54.912 973.052 7.000.978 7.758.838 1.170.266 17.430.081 
 
4.4  Fördermittel 
Die Maßnahme ist förderfähig. 
Förderprogramm SchulInfrastrukturverordnung-SchuInfraVO 
Förderansatz gemäß Förderrichtlinie in % 60 % 
Gesamtkosten (gem. Antrag) 11.313.304 
förderfähige Kosten 10.932.597 
Anteil Fördermittel 6.559.558 
Antrag vom 03.03.23 
Anteil Stadt Leipzig 10.870.530 € 
Bescheid vom 02.08.2023 
Bewilligungszeitraum 31.12.2026 
Angaben in Euro brutto 
 
 
Der vorliegende Fördermittelbescheid weist einen Bewilligungszeitraum bis 31.12.2026 aus. 
Eine rechtzeitige Verlängerung wird im weiteren Verfahren bei Erfordernis berücksichtig. 
 
4.5  Übersicht Kosten und Haushaltseinordnung 
 
PSP-Element „Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg“ (7.0001366.700) 
Bezeichnung IST bis 
2023 
Übertrag 
aus 
2023 
2024 2025 2026 2027 2028 Gesamt 
veranschlagte 
Auszahlungen  526.949 19.890 4.000.000 5.000.000 2.080.000 0 0 11.626.838 
Veränderung 
Auszahlungen  0 0 -3.046.838 2.000.978 5.678.838 1.165.266 0 5.798.244 
Summe AZ 
neu 526.949 19.890 953.162 7.000.978 7.758.838 1.165.266 0 17.425.082 
veranschlagte 
Einzahlungen  2.932.000 0 2.932.000 0 0 0 0 5.864.000 
Veränderung 
Einzahlungen -308.177 0 -2.932.000 0 0 0 3.935.735 695.558 
Summe EZ 
neu 2.623.823 0 0 0 0 0 3.935.735 6.559.558 
Veranschlagte 
Eigenmittel -2.405.051 0 1.068.000 5.000.000 2.080.000 0 0 5.742.949 
Veränderung 
Eigenmittel 308.177 19.890 -114.838 2.000.978 5.678.838 1.165.266 -3.935.735 5.122.576 
Summe 
Eigenmittel 
neu 
-2.096.874 19.890 953.162 7.000.978 7.758.838 1.165.266 -3.935.735 10.865.524 
 
Unter Berücksichtigung der nach Baubeschluss benötigten Mittel und Verrechnung mit dem 
Übertrag aus 2023 stehen 94.948 EUR zur Deckung für Maßnahmen in 2024 im 
Investitionsprogramm des Amtes für Sport zur Verfügung. 
13 von 38 in Zusammenstellung
14/15 
 
 
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2023 2024 2025 2026 2027   Gesamt 
veranschlagte VE 2024     0         
Veränderung VE 2024     500.000 500.000 154.000 0 1.154.000 
Summe VE 2024 neu      500.000 500.000 154.000 0 1.154.000 
veranschlagte VE 2025               
Veränderung VE 2025       7.060.000 875.000   7.935.000 
Summe VE 2025 neu        7.060.000 875.000   7.935.000 
 
 
4.6  Deckungsquellen und Begründungen 
Gemäß der Kostenaufstellung ergeben sich in den Haushaltjahren 2023 und 2024 keine 
Mehrbedarfe. Die für die Jahresscheiben 2025 und 2026 prognostizierten Kosten gemäß 
Kostenberechnung werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 angemeldet. Die 
prognostizierten Kosten für die Jahresscheibe 2027 werden in der mittelfristigen 
Finanzplanung gemeldet. 
 
Seitens der Branddirektion wurden Deckungsquellen für die Verpflichtungsermächtigungen 
bestätigt, welche auf dem PSP-Element (7.0002417.700) „Neubau Rettungszentrum Ost“ zur 
Verfügung stehen. Im entsprechenden Projekt besteht ein Planungsverzug von mind. 2 
Jahren – aktuell ist noch kein geeignetes Grundstück vorhanden und somit werden im Jahr 
2024 keine Verpflichtungsermächtigungen für dieses Projekt von der Branddirektion in 
Anspruch genommen. 
 
4.7  Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 
Das Gebäude ist in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt. 
Die Maßnahme der Vorlage ist ein Neubau. 
 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2028 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
252.500 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
316.104 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
197.094 
Summe für das volle Jahr: 
765.698 
 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.09.27 in Betrieb. Die anteiligen 
Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
84.167 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
105.368 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
65.698 
Summe anteilig: 
255.233  
14 von 38 in Zusammenstellung
15/15 
 
 
 
  
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
Der Stellenbedarf zur Unterhaltung der fertiggestellten Halle ist im entsprechenden 
Planungszeitraum zu verifizieren und im Rahmen der Stellenplanung 2027/2028 durch das 
Amt für Sport anzumelden (avisiert Nutzungsbeginn ab 09/2027). 
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  
x  bereits erfolgt   geplant   nicht nötig 
Im Rahmen der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung fand eine Abstimmung mit dem 
zukünftigen Nutzer des Gebäudes statt. 
  
7.  Besonderheiten   
Keine 
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Die Zielstellung des „Sportprogramms 2024“ könnte im Geltungszeitraum nicht mehr 
umgesetzt werden. Das Defizit an großen spielsportgeeigneten Sporthallen für den Vereins- 
und Schulsport im Stadtbezirk Alt-West würde sich angesichts steigender Einwohnerzahlen 
weiter vergrößern, was dem Erreichen des strategischen Ziels der Stadt Leipzig, 
„Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur zu schaffen und das Handeln 
der Stadt auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern auszurichten“, zuwiderläuft. 
Darüber hinaus müssten die im Stadtteil befindenden Schulen (Heinrich-Pestalozzi-Schule, 
Schule Böhlitz-Ehrenberg und Schule Gundorf) weiterhin mit den nicht ausreichend zur 
Verfügung stehenden Sporthallenkapazitäten zurechtkommen. Das Angebot an Schulsport 
könnte somit nicht verbessert werden. 
Des Weiteren wären die bereits ausgezahlten Zuwendungen (Fördermittel) zurückzuzahlen 
und würde somit verfallen. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 Nutzungskosten (öffentlich) 
 
2 Anlage 2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung als KfW-Energieeffizienzgebäude 55 
(öffentlich) 
 
3 Anlage 3 Lageplan (öffentlich) 
 
4 Anlage 4 verkehrliche Erreichbarkeit (öffentlich) 
 
5 Anlage 5 Grundriss Erdgeschoss (öffentlich) 
 
6 Anlage 6_1 Ansicht Nord (öffentlich) 
 
7 Anlage 6_2 Ansicht West (öffentlich) 
 
 
15 von 38 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 52 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
 Dreifachsporthalle 
 Nutzung 
Pestalozzistraße 74  (ehem. Schönauer Landstr. 5) 04179 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 52 
Neubau  
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 20.02.2024 
Nr. Kosten € / 
Jahr - voll 
Kosten € / 
Jahr - anteilig 
Bezeichnung PSP-Element Sachkonto 
220 Sachkosten Telefon/Internet 500 167 Telefon, Interne t 1.100.42.4.1.01.01 44310300 
Hallenwartstellen 252.000 84.000 Personalkosten 1.100.4 2.4.1.01.01  
0 0 0    
0 0 0    
200 Objektmanagementkosten 252.500 84.167 
311 Versorgung Wasser 976 325  1.100.42.4.1.01.01  
312 Öl 0 0    
313 Gas 34.259 11.420  1.100.42.4.1.01.01  
314 Feste Brennstoffe 0 0    
Holzpellets 0 0    
315 Fernwärme 0 0    
316 Strom 143.270 47.757  1.100.42.4.1.01.01  
319 Sonstiges 0 0    
310 Versorgung 178.506 59.502 
321 Entsorgung Schmutzwasser 955 318  1.100.42.4.1.01.01 42419160 
Regenwasser 0 0  1.100.42.4.1.01.01 42419210 
322 Entsorgung Restmüll 6.075 2.025 turnusmäßige Müllent s. 1.100.42.4.1.01.01 42419220 
Sonderleerungen 900 300 sonst. Entsorgung 1.100.42.4.1. 01.01 42419230 
Fettabscheider 0 0    
Ölabscheider 0 0    
329 Entsorgung Schädlinge 150 50    
Container 1.250 417    
329 Entsorgung Sonstiges 500 167    
320 Entsorgung 9.830 3.277 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 54.281 18.0 94 Unterhaltsreinigung 1.100.42.4.1.01.01 42419160 
Glasreinigung 3.694 1.231 Sonderreinigung 1.100.42.4.1. 01.01 42419210 
332 Reinigung, Pflege G Fassadenreinigung 0 0    
333 Reinigung, Pflege G Schornstein 75 25    
334 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 5.008 1.669 Sond erreinigung 1.100.42.4.1.01.01 42419210 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.250 417    
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Aufw. fü r Wäscherei 1.100.42.4.1.01.01 42419190 
330 Reinigung, Pflege G 64.307 21.436 
341 Reinigung, Pflege A befestigte Flächen 11.000 3.667 Pflege Freiflächen 1.100.42.4.1.01.01 42113000 
Sandwechsel 0 0    
Polytanflächen 0 0    
Tennebelagflächen 0 0    
Winterdienst 1.440 480 Winterdienst 1.100.42.4.1.01.01 4 2419280 
Straße 1.632 544 Straßenreinigung 1.100.42.4.1.01.01 424 19270 
342 Reinigung, Pflege A Rasenpflege 1.281 427 Pflege Fre iflächen 1.100.42.4.1.01.01 42113000 
Rabattenpflege 0 0    
Gehölzpflege 6.450 2.150 Pflege Freiflächen 1.100.42.4. 1.01.01 42113000 
Biotop 
0 0    
Baumkontrollen 1.850 617 Pflege Freiflächen 1.100.42.4. 1.01.01 42113000 
343 Reinigung, Pflege A Wasserflächen 0 0    
344 Reinigung, Pflege A Baukonstruktion 0 0    
345 Reinigung, Pflege A techn. Anlagen 0 0    
346 Reinigung, Pflege A Einbauten 0 0    
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 19.600 6.533 Pflege Freiflächen 1.100.42.4.1.01.01 4211 3000 
Fassadenbegrünung 0 0    
359 Reinigung, Pflege A Sonstiges 0 0    
340 Reinigung, Pflege A 43.253 14.418 
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
16 von 38 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 52 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
 Dreifachsporthalle 
 Nutzung 
Pestalozzistraße 74  (ehem. Schönauer Landstr. 5) 04179 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 52 
Neubau  
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 20.02.2024 
Nr. Kosten € / 
Jahr - voll 
Kosten € / 
Jahr - anteilig 
Bezeichnung PSP-Element Sachkonto Nutzungskostengruppe 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstruktion 0 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 9.950 3.317 
354 Inspektion, Wartung Außenanlagen 0 0
355 Inspektion, Wartung Feuerlöscher 1.008 336 
Ausstattung und Kunstwerke 0 0
359 Inspektion, Wartung 
Sportgeräte, Absturzsicher., Trinkwasseruntersuchungen 5.500 1.833 
350 Inspektion, Wartung 16.458 5.486 
361 Dienste Kontrollen 0 0    
362 Dienste Bewachung 3.000 1.000    
369 Dienste Sonstiges 0 0    
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 3.000 1.000 
371 Abgaben u. Beiträge Steuern 750 250 Grundsteuer 1.100 .42.4.1.01.01 42419100 
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungen 0 0    
379 Abgaben u. Beiträge Sonstiges 0 0    
379 Abgaben u. Beiträge Einnahmen 0 0    
370 Abgaben und Beiträge einschl. Einnahmen 750 250 
390 Betriebskosten Sonstiges 0 0    
390 Betriebskosten Sonstiges 0 0
300 Betriebskosten 316.104 105.368 
410 Instandsetzung 300 Baukonstrukt. 114.828 38.276 
420 Instandsetzung 400 Techn. Anlagen 59.649 19.883 
430 Instandsetzung 500 Außenanlagen 13.676 4.559 
440 Instandsetzung 600 Ausstattung 8.941 2.980 
400 Instandsetzungskosten 197.094 65.698 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.09.2027
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 4
KG 300 4
KG 400 4
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,33 
KG 300 0,33 
KG 400 0,33 
Seite 2
17 von 38 in Zusammenstellung
18 von 38 in Zusammenstellung
19 von 38 in Zusammenstellung
20 von 38 in Zusammenstellung
21 von 38 in Zusammenstellung
22 von 38 in Zusammenstellung
23 von 38 in Zusammenstellung
24 von 38 in Zusammenstellung
25 von 38 in Zusammenstellung
26 von 38 in Zusammenstellung
27 von 38 in Zusammenstellung
28 von 38 in Zusammenstellung
29 von 38 in Zusammenstellung
30 von 38 in Zusammenstellung
31 von 38 in Zusammenstellung
32 von 38 in Zusammenstellung
33 von 38 in Zusammenstellung
34 von 38 in Zusammenstellung
	
 
	
	
 

	 !"#$	%&
!"
 
Anlage 4 
verkehrliche Erreichbarkeit 
35 von 38 in Zusammenstellung
36 von 38 in Zusammenstellung
37 von 38 in Zusammenstellung
38 von 38 in Zusammenstellung