Waldstraße zwischen Leutzscher Allee und Primavesistraße, Nordabschnitt
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-08758
Datum: 2023-08-09
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/8 
 
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-08758 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
 
Betreff: 
Waldstraße zwischen Leutzscher Allee und Primavesistraße, 
Nordabschnitt 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Beschlussfassung 
SBB Mitte  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nord  Information zur 
Kenntnis 
 
 
 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 20.06.2023:  
1. Die Kofinanzierung der LVB-Maßnahme „Waldstraße von Leutzscher Allee bis 
Primavesistraße“ sowie die Leistungen des Straßenbaus werden bestätigt (Baubeschluss 
gem. § 21 Absatz 2, Ziffer 1 der Hauptsatzung in der zurzeit gültigen Fassung).  
  
2. Die Gesamtkosten für Planung und Bau betragen 674.297 Euro (brutto) bei einem 
Stadtanteil von 674.297 Euro (brutto). Darin enthalten sind 292.438 Euro (brutto) für die 
Stadtbeleuchtungsanlagen, welche aus dem Ergebnishaushalt zu finanzieren sind.  
  
3. Die Auszahlungen sind im PSP-Element „Waldstr. Leutzscher Allee/Primavesistr.“ (PSP 
7.0000655.700.300.320.20) wie folgt geplant:  
 
2023     381.859 Euro brutto 
  
4. Die Aufwendungen sind im Innenauftrag „Straßenbeleuchtung investiv“ (106654100010) 
wie folgt vorgesehen:  
  
2023.     292.438 Euro brutto 
  
5. Die überplanmäßige Aufwendung nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2023 
i. H. v. 292.438 € (brutto) im Innenauftrag "Straßenbeleuchtung-investiv" (106654100010) 
wird bestätigt. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 1.100.61.1.0.01.01 – Steuern, 
allgemeine Zuweisungen, Umlagen, Sachkonto 31120000 – investive 
Schlüsselzuweisungen. Im PSP-Element "Stadtanteil LVB-Vorhaben" (7.0000655.700) 
werden in 2023 Mittel in gleicher Höhe gesperrt. 
  
6. Der Baubeschluss gilt vorbehaltlich der Beschlussfassung und Genehmigung der 
Haushaltssatzung für die jeweiligen Haushaltsjahre.  
  
7. Der Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bau wird beauftragt, eine 
1 von 12 in Zusammenstellung
2/8 
 
Kostenteilungsvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der LVB GmbH zu 
verhandeln und abzuschließen. 
 
Räumlicher Bezug 
  
Leipzig-Mitte 
  
Zusammenfassung 
  
Anlass der Vorlage:    
  
   Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss x  Verwaltungshandeln 
 
  
      
   Sonstiges: 
  
Im Zuge der LVB-Maßnahme werden seitens der LVB GmbH geschäftsbesorgend 
Teilleistungen an städtischen Anlagen realisiert. Im Ergebnis fallen Kosten für diese 
Leistungen i. H. v. 674.297 Euro (brutto) an, welche von der Stadt Leipzig zu tragen sind. 
  
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen   nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein   ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung   nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit 
aktivierungspflichtig)?   nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
    
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in 
EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge         
  Aufwendungen 2023   292.438 106654100010 
Finanzhaushalt Einzahlungen         
  Auszahlungen 2023   381.859 7.0000655.700.300.320.20 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?   nein   wenn ja, nachfolgend angegeben 
  
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in 
EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge         
  Ergeb. HH Aufwand         
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge         
  Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)         
  Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen          
        
Steuerrechtliche Prüfung     nein   wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG     nein   ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung     nein   ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen     ja   nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein   wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
  
 
 
2 von 12 in Zusammenstellung
3/8 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
  
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
  Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
  Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
x Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
  Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
x Nachhaltige Mobilität 
  
  Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
  Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
  Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
  Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
X Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
  Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
  
 
  Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität   Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
  Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
  Bürgerstadt   Weltoffene Stadt 
  Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
  Region   Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
  Bezahlbares Wohnen   Stadtrat   Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
  Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
  Kommunalwirtschaft   Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
  Lebenslanges Lernen   Verwaltung   Imageprägende 
Großveranstaltungen 
  Sichere Stadt       Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
            
  Sonstige Ziele           
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
  Trifft nicht zu         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 12 in Zusammenstellung
4/8 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) x keine / Aussage nicht möglich   erneuerbar   fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch   Aussage nicht möglich x ja   nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)   Aussage nicht möglich   ja x nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
x Aussage nicht möglich   ja   nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz   ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 
5 Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer x nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)     
  
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  x ja   nein (Begründung s. 
Abwägungsprozess)   nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
              
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
    Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
    liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
    wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
      
  
  
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
  
entfällt 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
  
Der Baubeginn der LVB-Maßnahme am 24.07.2023 hängt zwingend mit der Sperrung der 
Kreuzung Waldstraße/Leutzscher Allee zusammen, da diese nur in den verbleibenden 
Sommerferien bis zum 18.08.2023 für den motorisierten Individualverkehr gesperrt werden 
kann. Mit Ende der Sommerferien ist eine Befahrung der Leutzscher Allee für den 
motorisierten Individualverkehr wieder zu ermöglichen. Auch die Leipziger Wasserwerke sind 
bereits auf diesen Zeitraum eingestellt. Damit verbleibt nach einer Zuschlagserteilung bis 
spätestens 23.06.2023 nur eine Zeit von vier Wochen für den Auftragnehmer, um seine 
Bauvorbereitungen (insbesondere Materialbeschaffungen) zu organisieren. Im Zuge der 
LVB-Maßnahme erbringt die LVB städtische Leistungen in Geschäftsbesorgung, welche 
durch die LVB ausgeschrieben werden.  
  
Nach bisherigem Kenntnisstand wies der Entwurf der Kostenteilungsvereinbarung Kosten für 
die Stadt Leipzig i.H.v. 308 T Euro (brutto) aus. Nach dem Submissionsergebnis (hierzu 
wurde das Verkehrs- und Tiefbauamt am 30.05.2023 per E-Mail von der LVB informiert) 
4 von 12 in Zusammenstellung
5/8 
 
ergibt sich nun jedoch eine Kostenbeteiligung der Stadt Leipzig i. H. v. insgesamt 674.297 
Euro (brutto). Somit ist ein Bau- und Finanzierungsbeschluss erforderlich. 
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
  
entfällt  
  
  
III.   Strategische Ziele  
  
Durch die Realisierung der Maßnahme wird die Verkehrssicherheit und Attraktivität der 
Verkehrsanlage speziell für ÖPNV-Nutzer, Fußgänger und Radfahrer verbessert und damit 
dem Ziel der Stärkung umweltfreundlicher Verkehrsarten entsprochen. Bei gleichzeitiger 
Ertüchtigung der Bahnbetriebsanlagen für zukünftige Fahrzeuggenerationen 
(Achsaufweitung) wird der Betrieb auf der Straßenbahntrasse langfristig gesichert. Durch 
den Erhalt der Bäume ergibt sich eine klimatische und stadtgestalterische Nachhaltigkeit. Die 
Attraktivität der Verkehrsanlage wird durch Sanierung und Ausbau erhöht. Alle 
Querungsstellen werden behindertengerecht gestaltet. Mit dem grundhaften Ausbau des 
straßenbegleitenden Geh-/Radweges (Westseite) wird die Bausubstanz verbessert und eine 
sichere Befahrbarkeit durch den Radverkehr langfristig gewährleistet.  
  
Grundlagen  
  
- Stadtentwicklungsplan (STEP) „Verkehr und öffentlicher Raum“, erste Fortschreibung 
(DS-00523/14-DS-008 vom 25.02.2015) 
  
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 (INSEK), beschlossen in der 
Ratsversammlung am 31.05.2018  
  
- Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig - Rahmenplan zur Umsetzung (Vorlage VII-DS-
00547-NF-01) Maßnahmeliste II-10a: Maßnahme „i-8 Waldstraße (Waldplatz – 
Primavesistraße, einschl. Gleisschleife Sportforum Ost)“ 
  
- Planfeststellungsbeschluss vom 08.05.2023 der Landesdirektion Sachen 
(Geschäftszeichen 32-0522/1334/16) für die Straßenbahnbetriebsanlagen der LVB 
GmbH  
  
- Entwurf der Kostenteilungsvereinbarung zwischen LVB GmbH, Leipziger Wasserwerke 
und Stadt Leipzig (VTA) mit Stand vom 05.06.2023 
  
  
IV.  Sachverhalt  
  
1.  Anlass  
  
Die LVB erneuert die Gleisanlagen in der Waldstraße zwischen Leutzscher Allee und 
Primavesistraße. Bei der Beteiligung im Zuge des Planfeststellungsverfahrens hat die Stadt 
Leipzig einen Ausbau der Verkehrsanlage nach den Regeln der Technik gefordert. Dies 
betrifft im Wesentlichen u. a. die Beleuchtung, Blindensysteme und Leerrohre für LSA. 
  
  
2.  Beschreibung der Maßnahme  
  
Das Bauvorhaben der LVB in der Waldstraße zwischen Jahnallee und Primavesistraße 
5 von 12 in Zusammenstellung
6/8 
 
gehört zum Gesamtvorhaben Maßnahme „i-8 Waldstraße (Waldplatz – Primavesistraße, 
einschl. Gleisschleife Sportforum Ost)“ der Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig – 
Rahmenplan zur Umsetzung.  
  
Grundanliegen ist die Herstellung der Befahrbarkeit dieser Gleis-Hauptachse mit den neuen 
Straßenbahnen von 2,40 m Breite und damit die Erhöhung der Attraktivität für den ÖPNV in 
der Stadt Leipzig.  
  
Der Teilabschnitt Waldstraße von Leutzscher Allee bis Primavesistraße (Nordabschnitt) steht 
dabei mit dem momentan im Bau befindlichen Abschnitt Waldstraße von der Jahnallee bis 
Leutzscher Allee (Südabschnitt) in Verbindung, da der nördliche Abschnitt noch innerhalb 
der Sperrzeit des Südabschnittes gebaut werden soll, um keine verlängerte oder zusätzliche 
Straßenbahnsperrung durchführen zu müssen.  
  
Die Inhalte der Maßnahme sind: 
  
Gleisbau: 
Herstellung von ca. 1.000 m Doppelgleis in der Bauart Querschwellengleis auf besonderem 
Bahnkörper mit beidseitigem Aufbau von Gleisborden mit Deckenschluss 
  
Fahrleitungsarbeiten:  
Erneuerung der Fahrleitungsanlage auf ca. 1.000 m Länge, Neuaufstellung von 12 
Fahrleitungsmasten, teilweise als Kombimaste mit Beleuchtung und separate 
Beleuchtungsmaste mit Kabelverlegung 
  
Bahnstrom:  
Tiefbauleistungen für ca. 1.000 m Kabelgräben mit Wiederherstellung der Deckenschlüsse 
im Gehweg- und Straßenbereich und 3 Schaltschränke  
  
Straßenbau:  
- Ca. 1.000 m² Fahrbahn (Asphalt) und ca. 2.700 m² westlicher Geh-/Radweg 
(Asphalt), Blindenleitsysteme am Knoten Waldstraße/Leutzscher Allee/Zöllner Weg 
und an der FSA Gohliser Wehrbrücke 
  
- Vorbereitung für zukünftige Signalisierung (Verlegung von Leerrohren und 
Fundamente für Maststellung) an den Überfahrten Marienweg, Forstweg, 
Möckernsche Allee und Anpassung der bestehenden Lichtsignalanlage am Knoten 
Waldstraße/Leutzscher Allee/Zöllner Weg 
  
- Neue Beleuchtungsanlage im gesamten Baubereich (LED-Leuchte „Luma gen2“, 
zylindrische Stahlmaste, Lichtpunkthöhe 4,5 m) 
  
Der Bauabschnitt beinhaltet keine Haltestellen. 
Maßnahmen der Leipziger Wasserwerke erfolgen in Koordination mit der LVB-Maßnahme. 
  
3.  Realisierungs-/Zeithorizont  
Der Zuschlag soll am 23.06.2023 erteilt werden. Der Baubeginn ist ab 24.07.2023 
vorgesehen. Der Straßenbahnbetrieb wird am 11.12.2023 wiederaufgenommen. Bauende ist 
am 23.02.2024 mit Fertigstellung der Waldstraßenbrücke und der Maßnahme Waldstraße 
zwischen Jahnallee und Leutzscher Allee.  
  
6 von 12 in Zusammenstellung
7/8 
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
4.1 Grundlagen  
  
- Submissionsergebnis der LVB vom 17.05.2023 
  
- Entwurf der Kostenteilungsvereinbarung zwischen LVB GmbH, Leipziger Wasserwerke 
und Stadt Leipzig (VTA) mit Stand vom 05.06.2023 
  
4.2 Bau- und Planungskosten  
  
Aktuell besteht folgender städtischer Finanzierungsbedarf (brutto):  
  
Bau- und Planungskosten: 
Waldstraße zwischen Leutzscher Allee und Primavesistraße  674.297 Euro (brutto) 
  
In der Kostenteilung sind bereits die (sonst mit ca. 10 % angenommenen) „Planungsleistun-
gen“ aus der Bauhaushaltsstelle (Leistungsphasen 7 – 9, Bauüberwachung, Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator, Kontrollprüfungen, Öffentlichkeitsarbeit) enthalten. Die Leis-
tungsphasen 3 - 6 (HOAI) wurden bereits durch die LVB erbracht. 
  
Gesamtkosten Planung und Bau      674.297 Euro (brutto) 
  
4.3  Fördermittel/Einzahlungen und Ausgaben 
  
Für die Gesamtmaßnahme wurde durch die LVB am 07.10.2022 ein Fördermittelantrag beim 
LASuV gestellt. Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wurde am 08.05.2023 beschieden. Die 
zeitliche Abhängigkeit der LVB-Maßnahme bedingt eine Finanzierung mit 100 % 
Eigenmitteln.  
  
Damit entsteht folgender Ansatz: 
  
Euro (brutto) gesamt 2023 
Gesamt 674.297 674.297 
Auszahlung 
     dav. Waldstr. (Leutzscher Allee/Primavesistr.) 
             (PSP 7.0000655.700.300.320.20) 
381.859 381.859 
     dav. Aufwendungen Straßenbeleuchtung 
            (1066541000010) 
292.438 292.438 
Stadtanteil 674.297 674.297 
  
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
  
keine 
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  
x  bereits erfolgt    geplant    nicht nötig 
  
Am 14.09.2022 wurde im Rahmen einer digitalen Bürgerinformationsveranstaltung zur 
Gesamtmaßnahme Waldstraße (von Waldplatz bis Primavesistraße einschließlich 
Gleisschleife Feuerbachstraße und Waldstraßenbrücke) informiert.  
7 von 12 in Zusammenstellung
8/8 
 
  
7.  Besonderheiten   
  
Keine 
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
  
Sofern keine Kofinanzierung erfolgt, müssten die städtischen Teilleistungen entfallen, bzw.  
separat durch die Stadt Leipzig zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden. Dadurch  
würde sich der finanzielle Aufwand erhöhen und die betreffenden Baubereiche wären  
abermals von einer Verkehrsführung während der Bauzeit betroffen. 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1_Uebersichtslageplan_Waldstraße (öffentlich) 
 
2 Entwurf KTV Stand 05.06.2023 (öffentlich) 
 
3 Kostenteilungsplan 1 (öffentlich) 
 
4 Kostenteilungsplan 2 (öffentlich) 
 
 
8 von 12 in Zusammenstellung
9 von 12 in Zusammenstellung
LVB Stadt Leipzig LWW
LVB-Leistungen incl. allgem. Leistungen Stadt Leipzig
TO 01. Baubegleitende Maßnahmen 142.763,18 €  Submission 
TO 01.01.01. Baustelleneinrichtung 511.693,43 €  Submission 
TO 01.01.04. Beweissicherung 1.928,31 €  Submission 
TO 01.02. Verkehrsführung während d. Bauzeit 55.785,37 €  Submission 
TO 02. Verkehrsanlagen u. Folgemaßnahmen 4.525.308,82 €  Submission 
                 4.525.308,82 € 0,00 € 0,00 €
TO 02.06. Kombimaste Fahrleitung/Beleuchtung/LSA (80 % / 20 %) 387.161,55 €  Submission                     309.729,24 €                       77.432,31 € 0,00 €
TO 02.12. Folgemaßnahmen Gehweg (50 % / 50 %) 452.447,21 €  Submission                     226.223,61 €                     226.223,60 € 0,00 €
TO 02.12.01. Folgemaßnahmen Gehweg (Rückbau) 58.039,80 €  Submission                       58.039,80 € 0,00 € 0,00 €
TO 02.12.02. Erdbau (Einzelposition) 685,80 €  Submission                             685,80 € 0,00 € 0,00 €
TO 02.12.07. Oberflächenbefestigung (Summe 2 x Einzelpos.) 10.551,60 €  Submission                       10.551,60 € 0,00 € 0,00 €
TO 02.12.08. Beschilderung, Ausstattung (Einzelpos.) 319,36 €  Submission                             319,36 € 0,00 € 0,00 €
TO 03. VTA Straßen- u. Wegebau (0 % / 100 %) 202.207,30 €  Submission 0,00 €                     202.207,30 € 0,00 €
LVB-Gruppe Materialbeistellung 289.257,00 €  verpr. LV 2                     289.257,00 € 0,00 € 0,00 €
LVB-Gruppe Weichen- und Anlagenbau 222.420,00 €  verpr. LV 3-1                     222.420,00 € 0,00 € 0,00 €
LVB-Gruppe Zusatzleitungen (IFTEC) 222.267,84 €  verpr. LV 3-2                     222.267,84 € 0,00 € 0,00 €
Lichtsignalanlagen (Ausrüstung) 51.849,50 €  verpr. LV 4 38.743,50 €                       13.106,00 € 0,00 €
KWL-Leistungen
Regenwasserkanal (Folgemaßnahme Nr. 9 u. 10 100 % LVB) 124.189,03 €  Kostenberechnung                     124.189,03 € 0,00 € 0,00 €
Regenwasserkanal (Sonstige Maßnahme) 94.406,00 €  Kostenberechnung 0,00 € 0,00 €                       94.406,00 € 
Summen 6.641.110,81 €         6.027.735,59 €            518.969,21 €              94.406,00 € 
prozentualer Anteil an Gesamtkosten 100,00% 90,77% 7,81% 1,42%
allgemeine Leistungen
Verkehrsführung während der Bauzeit                         55.785,37 €  Submission                       50.636,38 €                         4.356,84 €                             792,15 € 
Bauablaufplanung (Grobbauablauf)                         10.000,00 €  Schätzung                       11.016,86 €                             781,00 €                             142,00 € 
Bauherrenhafpftpflichversicherung                           5.000,00 €  Schätzung                         4.538,50 €                             390,50 €                               71,00 € 
Beweissicherung vor, während und nach der Baumaßnahme                         10.000,00 €  Subm. + Schätzung                         9.077,00 €                             781,00 €                             142,00 € 
Gesamtbauoberleitung (nur Schnittstellen- und Bauzeitkoordination)                           2.500,00 €  Schätzung                         2.269,25 €                             195,25 €                               35,50 € 
Baubüro für Baustellenkoordinierungsberatungen
                        12.092,62 €  Submission 10.976,47 € 944,43 €                             171,72 € 
Leistungen gem. Baustellenverordnung – BaustellV (Sicherheit und 
Gesundheitsschutz auf der Baustelle - SiGeKo), Planungs- und 
Bauphase (ohne Brückenbau)
                        12.500,00 €  Schätzung                       11.346,25 €                             976,25 €                             177,50 € 
allgemeine Leistungen (ohne LWW) 92,19% 7,81%
Baustelleneinrichtung (incl. Baubüro)                       511.693,43 €  Submission                     471.730,17 €                       39.963,26 € 0,00 €
Öffetnlichkeitsarbeit                           2.500,00 €  Schätzung                         2.304,75 €                             195,25 € 0,00 €
Summe         6.601.631,22 €            567.552,98 €              95.937,87 € 
Waldstraße Nordabschnitt Anlage 3.1 - Kostenteilungsschlüssel
Leistungsteil / Gewerk  Kosten (EUR, netto) Kostengrundlage
Kostenanteil
Fortschreibung nach Submission
10 von 12 in Zusammenstellung
11 von 12 in Zusammenstellung
12 von 12 in Zusammenstellung