Stand der Umsetzung Spielplatz für Gundorf
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-10170-AW-01
Datum: 2024-04-22
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/3 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-F-10170-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und 
Sport 
 
 
Stammbaum: 
 
VII-F-10170 Stadtrat Dr. Volker Külow 
 
 
VII-F-10170-AW-01 Dezernat Umwelt, Klima, 
Ordnung und Sport 
 
Betreff: 
Stand der Umsetzung Spielplatz für Gundorf 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
 
Sachverhalt 
Antwort 
1. Wann und wie wurde der für die Nutzung als Kinderspielplatz erforderliche 
Untersuchungsumfang mit der Abfall- und Bodenschutzbehörde und der Landesdirektion 
Sachsen abgestimmt und wurden die für das 1. Quartal 2023 geplanten Untersuchungen 
im Rahmen der Baugrund- und Schadstoffuntersuchung durchgeführt und die 
Ergebnisse bei der Planung berücksichtigt? 
Die Abstimmungen zwischen dem Amt für Stadtgrün und Gewässer mit der Unteren Abfall- 
und Bodenschutzbehörde sowie im Anschluss mit der zuständigen LD Sachsen finden 
derzeit statt. Ausgehend von den hier getätigten Festlegungen wird das Amt für Stadtgrün 
und Gewässer die Beprobung des Geländes beauftragen. Ziel ist, die Beprobung in diesem 
Sommer durchzuführen. Der Zeitverzug ist dem Umstand geschuldet, dass aufgrund der 
vorherrschenden Marktlage im vergangenen Jahr kein Fachbüro zeitliche Kapazitäten 
bereitstellen konnte um für den Standort ein entsprechendes Artenschutzgutachten 
durchzuführen. Hierzu waren acht Büros angefragt worden 
 
2. Wenn ja, welche Ergebnisse ergaben sich aus den besagten Untersuchungen und in 
welchem Umfang wurden sie durchgeführt (Anzahl und Tiefe der Bohrungen usw.)? 
Wenn nein, warum nicht? 
Da die Beprobung noch nicht stattgefunden hat, können derzeit keine Angaben zur 
Beantwortung der Frage gemacht werden. 
 
3. Warum werden die Anwohnerinnen und Anwohner, die teilweise 60 Jahre vor Ort 
wohnen, nicht über die Deponieablagerungen befragt? Eindeutige Aussagen belegen, 
dass die Ablagerungen genau bis zu diesem Ort, wo jetzt der Spielplatz entstehen soll, 
vorgenommen worden sind. 
Dem Amt für Stadtgrün und Gewässer liegen durch einen langjährigen Anwohner 
sachdienliche Hinweise zur historischen Vornutzung des Geländes vor, die grundsätzlich mit 
1 von 3 in Zusammenstellung
2/3 
 
den Stellungnahmen des Amts für Umweltschutz sowie der Landesdirektion Sachsen zum 
vorhandenen Standort übereinstimmen.  
 
4. Wurde im Rahmen der besagten Untersuchungen auch eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt? 
Da es sich bei der Errichtung eines Spielplatzes gem. Anlage 1 zum UVPG nicht um ein 
UVP-pflichtiges Vorhaben handelt, wurde keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 
 
5. Wurde zur Feststellung des Bestandes an Flora und Fauna und ggf. schützenswerter 
Bäume und Sträucher sowie Wild und Vogeltierarten vor Ort ein Gutachten angefertigt? 
Wenn ja, mit welchen Ergebnissen? Wenn nein, warum nicht? 
Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wird derzeit (April – Juni 2024) für 
den Standort ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt. Dieses umfasst nach Maßgabe 
der Behörde als Untersuchungsumfang Brutvögel und Fledermäuse.  
  
6. Wenn bisher keine Artenzählung vorgenommen wurde, warum wurden die Grundlagen 
der vorhandenen und noch sichtbaren Wildwechsel zerstört und warum soll erst im 
Anschluss eine Artenzählung vorgenommen werden? 
Im Februar 2024 und somit in der vegetationsfreien Zeit fand eine teilweise Beräumung von 
sukzessivem Aufwuchs (überwiegend Brombeere) auf einer südlichen Teilfläche des 
Geländes statt. Diese erfolgte vor dem Hintergrund der Vorbereitung der 
Beprobungsmaßnahmen sowie für zusätzliche Vermessungsmaßnahmen.  
 
7. In welcher Weise sollen bei den Prüfvorgängen und geplanten Maßnahmen zur 
Herstellung eines Spielplatzes auf den in Rede stehenden Flächen die Anwohnerinnen 
und Anwohner weiterhin einbezogen werden? 
Sobald das Verfahren zur Beprobung des Geländes mit der Landesdirektion Sachsen 
abschließend geklärt ist und der Zeitpunkt der Bodenuntersuchungen feststeht, werden die 
Anwohner vor Ort über Art, Umfang und Zeitpunkt der Maßnahme informiert werden. Nach 
Vorliegen der Untersuchungsergebnisse wird es eine weitere direkte Anwohnerinformation 
geben verbunden mit einem Ausblick auf die zukünftige Gestaltung des Geländes. Parallel 
hierzu wird auch der Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg durch das Amt für Stadtgrün und 
Gewässer über die Erkenntnisgewinne für den Standort informiert werden. 
 
8. Welche Kosten sind zu erwarten, wenn die vorhandene Deponie bis zu 4 Meter tief 
ausgehoben werden muss, um die Schadstoffe zu beseitigen? 
Da die Beprobung noch nicht stattgefunden hat, können derzeit keine Angaben zur 
Beantwortung der Frage gemacht werden. 
 
9. Wie stellt sich der weitere Planungs- und Umsetzungsprozess des Vorhabens dar? 
Nach den bodentechnischen Untersuchungen wird Klarheit über die zukünftige Größe der 
Maßnahmenfläche bestehen. Im Anschluss werden die entsprechenden Planungsphasen 
2 von 3 in Zusammenstellung
3/3 
 
bearbeitet. Der Baubeginn für die Errichtung des Spielplatzes sowie der dazugehörigen 
öffentlichen Grünfläche soll Anfang 2025 erfolgen.  
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
3 von 3 in Zusammenstellung