Schulbaustrategie - 1. Fortschreibung
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07361-NF-04-DS-01
Datum: 2024-11-04
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/11 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07361-NF-04-DS-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
Stammbaum: 
 
VII-DS-07361 Dezernat Jugend, Schule und 
Demokratie 
 
 
VII-DS-07361-ÄA-01 Fraktion DIE LINKE 
 
 
VII-DS-07361-ÄA-02 Ortschaftsrat 
Lützschena-Stahmeln 
 
 
VII-DS-07361-ÄA-03 AfD-Fraktion 
 
 
VII-DS-07361-NF-04 Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie 
 
 
VII-DS-07361-NF-04-DS-01 Dezernat 
Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
VII-DS-07361-NF-04-DS-02 Dezernat 
Jugend, Schule und Demokratie 
 
Betreff: 
Schulbaustrategie - 1. Fortschreibung 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
DB OBM - Vorabstimmung  Information zur Kenntnis 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Stadtentwicklung und Bau 12.11.2024 1. Lesung 
FA Jugend, Schule und Demokratie 01.11.2024 1. Lesung 
FA Finanzen 18.11.2024 1. Lesung 
SBB Ost  Anhörung 
SBB Süd  Anhörung 
SBB West  Anhörung 
SBB Nord  Anhörung 
SBB Mitte  Anhörung 
SBB Südost  Anhörung 
SBB Nordost  Anhörung 
SBB Südwest  Anhörung 
SBB Alt-West  Anhörung 
SBB Nordwest  Anhörung 
OR Mölkau  Anhörung 
OR Miltitz  Anhörung 
OR Plaußig  Anhörung 
OR Seehausen  Anhörung 
OR Burghausen  Anhörung 
OR Engelsdorf  Anhörung 
OR Holzhausen  Anhörung 
OR Lindenthal  Anhörung 
OR Rückmarsdorf  Anhörung 
OR Wiederitzsch  Anhörung 
OR Liebertwolkwitz  Anhörung 
OR Böhlitz-Ehrenberg  Anhörung 
OR Lützschena-Stahmeln  Anhörung 
OR Hartmannsdorf-Knautnaundorf  Anhörung 
Jugendhilfeausschuss 04.11.2024 1. Lesung 
gemeinsames Gremium SBB/OR  Information zur Kenntnis 
FA Finanzen 02.12.2024 2. Lesung 
FA Jugend, Schule und Demokratie 14.11.2024 2. Lesung 
FA Stadtentwicklung und Bau 26.11.2024 2. Lesung 
Jugendhilfeausschuss 18.11.2024 2. Lesung 
Ratsversammlung 18.12.2024 Beschlussfassung 
1 von 23 in Zusammenstellung
2/11 
 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“ Chancengerechtigkeit und gemeinschaftliche Quartiersentwicklung, 
Zukunftsorientierte Kita- und Schulangebote 
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen nein 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug gesamtes Stadtgebiet 
  
 
Beschlussvorschlag 
Die fortgeschriebene Maßnahmenplanung für den Schulbau wird in Ihrer Art und im Umfang 
bestätigt. 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften X  Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Die Vorlage beschreibt das strukturierte Vorgehen der Investitionsplanung im Schulbau. Die 
Maßnahmen umfassen dabei Schulgebäude, Schulsporthallen, Schulhöfe, Spiel- und 
Sportfreianlagen für Schulen. Mit dieser Vorlage erfolgt die Fortschreibung der 
Schulbaustrategie gemäß Beschluss des Stadtrates vom 13.10.2022 unter Vorlagen-Nr. VII-
DS-07361-NF-04. Die Kitabaumaßnahmen werden ab sofort in einer gesonderten Vorlage 
betrachtet. 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Nicht notwendig.  
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Entfällt. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Die strategische Ausrichtung der 
Schulbaustrategie zielt auf möglichst 
gleich gute Betreuungs-, Lern- und 
Lehrbedingungen an den kommunalen 
Standorten ab. 
Das Schulnetz soll durch Modernisierung 
erhalten und strategisch sinnvoll durch 
neue Objekte ergänzt werden. Es erfolgt 
eine bedarfsgerechte und 
zukunftsorientierte Planung. 
Mit modernen Gebäuden, die sich in 
einem guten baulichen Zustand 
befinden, werden zum einen direkt 
positive Rahmenbedingungen für 
Erzieherinnen und Erzieher sowie 
Lehrkräfte und weiteres an den 
2 von 23 in Zusammenstellung
3/11 
 
Einrichtungen tätiges Personal geschaffen. Ein Angebot von modernen, ausreichenden und 
vielfältigen Schulen trägt außerdem dazu bei, dass sich die Stadt Leipzig als attraktiver 
Standort für Unternehmen und Familien weiterentwickelt. 
Mit der Fortschreibung wird sichergestellt, dass sich verändernde Rahmenbedingungen 
sowie Tendenzen in der Bedarfsentwicklung angemessen berücksichtigt werden. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
Die Ratsversammlung hat mit Vorlagen-Nr. VII-DS-07361-NF-04 am 13.10.2022 die SKBS 
beschlossen. Entsprechend der Vorlage ist eine jährliche Fortschreibung vorzusehen, die mit 
dieser Vorlage erstmalig für Schule erfolgt. 
Die Leipziger Bevölkerungsvorausschätzung 2023 (VII-DS-08368) sowie die aktuelle 
Geburten- und Schüler- und Schülerinnenentwicklung wurde bei der 1. Fortschreibung 
berücksichtigt, wodurch ein gewisser Vorgriff auf die Fortschreibung 2024 der 
Schulentwicklungsplanung für Schule unvermeidbar ist. Schulentwicklungsplanung und 
Schulbaustrategie stehen in enger Abhängigkeit und gleichzeitig als parallele strategische 
Planungen nebeneinander. 
Neben der Betrachtung der Bedarfsdeckung hat sich die Schulbaustrategie vor allem als 
Steuerungsinstrument für die Projektplanung sowie der Personal- und Budgetplanung 
etabliert. Erkenntnisse über Handlungsbedarfe an Bestandsgebäuden sowie über 
notwendige Neubauten werden in strukturierter Form zusammengetragen. Es werden 
Abhängigkeiten zwischen einzelnen Maßnahmen aufgezeigt (Blockmaßnahmen), die eine 
gewisse Transparenz und Perspektive für die Beteiligten aufzeigt und gleichermaßen als 
Entscheidungsinstrument (z. B. bei der Durchführung von Maßnahmen der baulichen 
Unterhaltung) dient. Die Maßnahmen umfassen überwiegend Sanierungs- bzw. 
Ersatzneubaumaßnahmen, um den Gebäudebestand langfristig in einem guten und 
wirtschaftlichen Zustand zu erhalten und damit vorhandene Kapazitäten langfristig zu 
sichern. Es wird aufgezeigt, dass der Handlungsdruck im Bestand, trotz der in den letzten 
Jahren realisierten Vielzahl von Baumaßnahmen, weiterhin hoch ist. 
Die für die Planung der notwendigen Kapazitäten relevanten aktuellen Erkenntnisse der 
Bevölkerungsvorausschätzung sind im Folgenden kurz zusammengefasst dargestellt. Im 
folgenden Diagramm sind die Altersgruppen in die drei Cluster vor Schulbeginn, 
Grundschulalter und Besuch der weiterführenden Schulen gegliedert. 
 
 
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
relative Entw icklung
Jahr
Darstellung der Entwicklung ausgewählter Altersgruppen
0<6 Jahre 10<18 Jahre 6<10 JahreAmt für Statistik und Wahlen; Bevölkerungsvorausschätzung 2023
3 von 23 in Zusammenstellung
4/11 
 
Die Abbildung zeigt die relative Entwicklung gegenüber 2022 ausgewählter 
planungsrelevanter Altersgruppen nach Bevölkerungsvorausschätzung 2023: 
▪ Für Kinder im Vorschulalter wird bis zum Jahr 2027 mit einem Rückgang um knapp 
9 Prozentpunkte gerechnet, der sich über den gesamten Betrachtungszeitraum 
allerdings wieder ausgleicht. 
▪ Die Zahl der Kinder im Grundschulalter sinkt, die größte Rückgang wird zum Jahr 
2031 (-16,5 Prozentpunkte) erwartet, danach ist mit einem erneuten Anstieg zu 
rechnen. 
▪ Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in den Altersgruppen der weiterführenden 
Schulen steigt im Vergleich zu 2022 um knapp 9 Prozentpunkte bis 2028 an, erreicht 
2031 das Niveau bis 2022 und wird dann wird nach einem geringfügigen Rückgang 
um 1,5 Prozentpunkte am Ende des Betrachtungszeitraumes wieder das Niveau von 
2022 erreichen. 
 
Indem die Fokussierung auf Auslagerungsschulen in Modulbauweise gelenkt wird, wurde auf 
die Bedarfsentwicklung reagiert. Bisher als zusätzliche Grundschulstandorte geplante 
Vorhaben sollen perspektivisch als zentrale Auslagerungsstandorte dienen und die 
Sanierung von damit leeren Schulgebäuden ermöglichen.  
Bis mindestens 2032/33 ist mit einer Überbelegung der Gymnasien zu rechnen, erst danach 
entspannt sich voraussichtlich die Situation an den Schulen. An den Oberschulen ist bis 
mindestens 2031/32 mit einer Überbelegung zu rechnen. Daher werden die 
Auslagerungsstandorte mindestens teilweise als zusätzliche Kapazität genutzt. Somit ist es 
stets möglich, auf relativ kurzfristige Kapazitätsbedarfe zu reagieren. Sinkt der Bedarf, 
können Schulen ausgelagert und saniert werden. Steigt der Bedarf, werden Sanierungen 
ggf. verschoben und die Räume der Auslagerungsschulen können als zusätzliche Kapazität 
insbesondere für weiterführende Schulen genutzt werden. Erhöhte Bedarfe an Grundschulen 
werden, wie bisher, durch die stärkere Doppelnutzung von Horträumen kompensiert. 
 
4 von 23 in Zusammenstellung
5/11 
 
 
 
Die Grafik zeigt die aktuelle und nach Berechnungen der BV 2023 zukünftige 
Belegungssituation an den Leipziger Gymnasien unter Berücksichtigung einer relativen 
Kapazität1. Diese relative Kapazität berücksichtigt, dass neue Gymnasien trotz freier Räume 
jährlich nur Eingangsklassen in Höhe ihrer Zügigkeit (+1-2 max.) aufnehmen können. 
 
 
1 relative Kapazität in Klassen: Anzahl Züge multipliziert mit der Zahl der aufgewachsenen Klassenstufen 
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2023/24
IST
2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32 2032/33 2033/34 2034/35 2040/41
Gesamtklassen
Schuljahr
Gesamtklassenzahl in Gymnasien
Anzahl Gesamtklassen relative Kapazität in Klassen
5 von 23 in Zusammenstellung
6/11 
 
 
 
Die Grafik zeigt die aktuelle und nach Berechnungen der BV 2023 zukünftige 
Belegungssituation an den Leipziger Oberschulen unter Berücksichtigung einer relativen 
Kapazität2. Diese relative Kapazität berücksichtigt, dass neue Oberschulen trotz freier 
Räume jährlich nur Eingangsklassen in Höhe ihrer Zügigkeit (+1-2 max.) aufnehmen können. 
Die Schulbaustrategie unterliegt Unsicherheiten, die sich im Wesentlichen aus (zum Teil 
noch nicht bekannten) Aspekten der Projektenwicklung der einzelnen Maßnahmen, 
dynamischen Bedarfsentwicklungen (Geburten, Wanderungsbewegungen / Migration, 
Inklusion, Betreuungsquoten) und finanziellen und personellen Herausforderungen speisen. 
Daher ist ein gewisser Grad an Unschärfe über die Jahre, insbesondere für einen Zeitraum 
ab 5 Jahren, nicht vermeidbar.  
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
2.1 Struktur und Strategie 
Mit der Schulbaustrategie wird das Investitionsprogramm der kommenden Jahre transparent 
aufgezeigt. Im Rahmen der Anpassung der Schulbaustrategie und den hier geänderten 
Maßnahmen ist der Auszahlungsansatz von circa 200 Mio. € im DHH 2025/2026 
eingehalten. Dieser Finanzierungsansatz wurde auch in der Schulbaustrategie 2022 
aufgezeigt. Aufgrund von starken Preissteigerungen, mussten einige Maßnahmen 
geschoben werden, um den Haushaltsansatz zu halten. Um eine weitere Nutzung der 
Kapazitäten sicherzustellen, bezieht die Planung der baulichen Unterhaltung die 
Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen mit ein.  
Anhand des Investitionsprogramms ist eine effiziente Ressourcenplanung bei den 
Baufachpartnern und damit die Sicherung der Umsetzung der geplanten Maßnahmen 
möglich. Die Schulbaustrategie ermöglicht Aussagen zu geplanten Baumaßnahmen und 
insbesondere deren Einordnung in Kalenderjahre.  
 
2 relative Kapazität in Klassen: Anzahl Züge multipliziert mit der Zahl der aufgewachsenen Klassenstufen 
0
100
200
300
400
500
600
700
2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32 2032/33 2033/34 2034/35 2040/41
Klassen
Schuljahr
Gesamtklassenzahl in Oberschulen
Anzahl Gesamtklassen relative Kapazität in Klassen
6 von 23 in Zusammenstellung
7/11 
 
Dabei berücksichtigt die 1. Fortschreibung sowohl die aktuellen Erkenntnisse zu 
Bedarfsentwicklungen als auch zu bautechnischen Notwendigkeiten von Sanierungen und 
Erhaltungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden sowie die finanziellen Auswirkungen. Aspekte 
der Flächenverfügbarkeit und die Sicherung des Baurechts sind in die 1. Änderung 
einflossen. 
Aufgrund des baulich-konstruktiven Zustands von Bestandsobjekten im Schulbereich besteht 
das Risiko, dass derzeit verfügbare Kapazitäten wegen gravierender baulicher Mängel, 
aufgrund von behördlichen Anordnungen, Havarien oder ähnlicher Ereignisse wegfallen 
könnten. Ein Großteil der Bestandseinrichtungen im Stadtgebiet wurde vor 1990 errichtet. 
Zum Gebäudebestand zählen neben gründerzeitlichen Gebäuden auch die zumeist in 
Plattenbauweise errichteten DDR-Typenbauten. Sofern gravierende bauliche Mängel oder 
gesundheitsschädliche Schadstoffe an einem Bestandsgebäude eines bestimmten 
Typenbaus auftreten, können davon unter Umständen auch alle anderen 
Bestandseinrichtungen betroffen sein, die dem gleichen Typenbau zuzuordnen sind. Insofern 
besteht ein weiteres Risiko darin, dass nicht nur die Kapazität der jeweils betroffenen 
Einrichtung vakant wird, sondern die Betreuungs- bzw. Schulplätze in allen 
Bestandseinrichtungen des gleichen Bautyps in ihrer Gesamtheit. 
Anhand dessen erfolgte der Aufbau der Baustrategie und deren Blöcke. Maßgebend sind 
dabei dokumentierte Erkenntnisse und Auflagen aus Begehungen durch Unfallkasse, 
Branddirektion, Bauordnungsamt, Landesämter sowie Fachfirmen. 
 
 
 
Die Anlagen zur Strategie wurden wie folgt aktualisiert und erweitert: 
 
Anlage 1 – Änderungen im Bereich Schule 
Anlage 2 – Schulbaustrategie Maßnahmenplan 
 
• Erklärung zu 1: Änderungen in den Blöcken sowie bei den Einzelmaßnahmen werden 
aufgezeigt.  
• Erklärung zu 2: Fortgeschriebene Maßnahmenliste mit Termin- und Finanzdaten  
 
Die mit der SKBS entwickelte Priorisierung wurde fortgeschrieben.   
 
7 von 23 in Zusammenstellung
8/11 
 
Die Strategie umfasst alle investiven Neubau- und Sanierungsvorhaben im Schulbau 
(Finanzhaushalt). Nicht Teil der langfristigen Maßnahmenplanung sind Maßnahmen im 
Rahmen der Werterhaltung (Ergebnishaushalt). 
Der Aufbau und die Herangehensweise bei der Einordnung der Maßnahmen bleiben 
unverändert und entsprechen somit der in der Vorlage VII-DS-07361-NF-04 beschriebenen 
Vorgehensweise.  
 
2.2 Integration strategische Ansätze in Planungs- und Bauprozessen 
Aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen, gestiegener Anforderungen und 
Kapazitätsengpässen bezogen auf Ressourcen in der Projektplanung und -umsetzung 
werden ergänzende strategische Ansätze vorgesehen.  
Die Projektentwicklungsphase nimmt einen deutlich größeren Zeitraum in Anspruch als 
ursprünglich angenommen. Dies begründet sich durch die zunehmende Komplexität der 
einzelnen Maßnahmen, sowohl im Neubau- als auch Sanierungsbereich. Dabei haben vor 
allem die Grundstückssicherung, die Schaffung von Baurecht über Bebauungspläne, die 
Erarbeitung von Flächen- und Machbarkeitsstudien und Beteiligungsprozesse einen großen 
Einfluss auf die Fertigstellung von Planungs- und Baubeschlüssen und deren Einbringung in 
die Gremien.  
Dem soll durch folgende Ansätze entgegensteuert werden:  
Maßnahmenkonkrete Bedarfsplanung im Bauwesen nach DIN 18205: 
Zur Einhaltung der ambitionierten Zeitpläne ist es erforderlich frühzeitig mit der 
Projektvorbereitung der Maßnahmenplanung zu beginnen. Es ist somit Ziel, die Maßnahmen 
mit einer qualifizierten Bedarfsplanung für das Bauwesen zu untersetzen. 
Sie bildet die Grundlage für z.B. Machbarkeitsstudien, Auslobungsunterlagen für VgV- 
Verfahren, Architektenwettbewerbe oder Grundsatz- und Planungsbeschlüsse sowie der 
Vorbereitung zur Anmeldung der Haushaltsplanung. 
Mit einer qualifizierten Bedarfsplanung werden vor Projektstart die Ziele und Anforderungen 
des Bauherrn, Nutzer oder Betreiber zum frühestmöglichen Zeitpunkt in einen 
Lösungsrahmen des Projektes zusammengestellt. Das Ergebnis bietet damit einen Maßstab 
für die Bewertung der planerischen, baulichen, technischen und organisatorischen Lösungen 
und dient somit der Qualitätssicherung über den gesamten Projektlauf hinweg mit möglichen 
Auswirkungen auf die unterschiedlichen Phasen des Lebenszyklus eines Bauwerks. 
 
Kategorisierung der Maßnahmen hinsichtlich der Komplexität und Anforderungen: 
Mit der Fortschreibung der Schulbaustrategie werden aufgrund der differenzierten 
Aufgabenstellungen und Anforderungen der Maßnahmen bezugnehmend zu der Termin-, 
Kosten- und Ressourcenplanung eine Kategorisierung zur Komplexität der Baumaßnahme 
(A bis D) vorgenommen.  
Somit wird gewährleistet, dass bereits frühzeitig und transparent bei den Baufachpartnern 
die Ressourcen und die strategischen Ansätze differenziert Berücksichtigung finden können. 
Die Projektkomplexität wird anhand bereits durchgeführter Projekte, bezogen auf den 
Schwierigkeitsgrad, die Planungs- und Umsetzungsdauer sowie der voraussichtlichen 
Gesamtinvestition abgeleitet. Infolge dessen werden die Maßnahmen entsprechend 
zugeordnet und für die Erreichung des Projektziels mit Maßnahmen in der Projektumsetzung 
(u.a. Einsatz von Projektsteuerung oder Generalunternehmern) untersetzt. 
 
Einsatz von externen Projektsteuerern und Generalunternehmern/-übernehmern 
Zur Absicherung der termingerechten Bereitstellung der Bildungsinfrastruktur ist vorgesehen 
für hochkomplexe Maßnahmen, welche die Kriterien erfüllen und bei denen technische und 
wirtschaftliche Gründe vorliegen, externe Projektsteuerer oder Generalunternehmen/-
8 von 23 in Zusammenstellung
9/11 
 
übernehmer einzusetzen. Der Einsatz wird im Rahmen der Planungs- und Baubeschlüsse 
maßnahmenkonkret erläutert. Die angedachten Maßnahmen sind in den Anlagen zur 
Vorlage kenntlich gemacht.   
 
2.3 Veränderungen bei Schulen  
Veränderungen bei den einzelnen Blöcken und Maßnahmen können in Anlage 1 
nachgelesen werden.  
Es wurden redaktionelle Änderungen in der Darstellung der Anlagen vorgenommen u.a.: 
• Ergänzung der Maßnahmenbeschreibung (Reduzierung von Abkürzungen) 
• Ergänzung von Standortangaben  
• Planjahr geändert in Planungsbeginn 
• Baujahr geändert in Baubeginn 
• Bauende ergänzt 
 
Der Betrachtungszeitraum wurde fortgeschrieben. Die finanziellen Angaben (Gesamtkosten) 
sowie Angaben zu Planungs-, Baubeginn und Bauende wurden an Beschlusslagen 
(Planungs- und Baubeschlüsse) angepasst. 
Abgeschlossenen Baumaßnahmen und sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt (u. a. zur 
Ausstattung LAN Vernetzung, Grünes Klassenzimmer etc.) werden nicht mehr aufgeführt. 
Die Kategorisierung für Maßnahmen ohne Blockzuordnung wurde erweitert, um eine bessere 
Lesbarkeit zu ermöglichen.  
Bei Sporthallen, welche an Vereine und Verbände oder andere Dritte vermietet sind, ist seit 
dem 01.01.2023 ein Vorsteuerabzug vorzunehmen. Daher wurden inhaltlich trennbare 
Maßnahmen und Projektdefinitionen zu den rein schulisch genutzten Objekten und den 
Sporthallen ausgewiesen.  
 
2.4 Auslagerung während der Bauzeit (Auslagerungsstrategie) 
Da, wo es möglich ist, soll auf die Errichtung von Einzelinterims verzichtet werden.  
Bei Schulen werden möglichst zentrale Auslagerungsstandorte errichtet. Es werden 
Standorte genutzt, die bisher für den Aufbau von Kapazitäten vorgesehen waren. Die 
Auslagerungsschulen werden so geplant, dass diese vor Sanierungsmaßnahmen, zwischen 
Sanierungsmaßnahmen oder nach Beendigung des Sanierungsblockes in Abhängigkeit der 
Bedarfslage als zusätzliche Kapazität im Gesamtsystem genutzt werden können. Dies kann 
sowohl durch Neugründung von Schulen als auch die Einrichtung von Außenstellen erfolgen.  
Für den Neubau von Auslagerungsschulen wurden folgende Auslagerungsstandorte 
ermittelt: 
- Witzleben-/Knöflerstraße (Block 1) – bisher Neubau einer Grundschule 
- Georg-Maurer-Straße (Block 9) – bisher Neubau einer Grundschule 
- Katzmannstraße (Block 35) – bisher Neubau einer Grundschule; Arrondierungsfläche 
noch nicht eigentumsrechtlich gesichert 
- Döbelner Straße (Block 32) – bisher Neubau einer Grundschule; Grundstück noch 
nicht eigentumsrechtlich gesichert 
- Philipp-Reis-Straße (41) – bisher Neubau eines Gymnasiums; Grundstück noch nicht 
eigentumsrechtlich gesichert 
 
Die Auslagerungsschulen sollen möglichst durch Generalunternehmer-/Generalübernehmer 
9 von 23 in Zusammenstellung
10/11 
 
und in Modulbauweise realisiert werden. Es wird eine kürzere Planungs- und 
Realisierungszeit angenommen. Um dies zu erreichen, wird die Realisierung über 
sogenannte Wiederholungsprojekte bzw. Planungspakete geprüft. 
Darüber hinaus sollen da, wo es sich anbietet, auch Bestandsobjekte als 
Auslagerungsschulen hergerichtet werden.  
Nur mithilfe der Auslagerungsschulen können die erheblichen Sanierungsbedarfe der 
bestehenden Schulgebäude sukzessive abgebaut werden. Sie ermöglichen eine Perspektive 
aufzuzeigen und dienen damit auch als Argumentationshilfe gegenüber 
Genehmigungsbehörden, Unfallkasse und Branddirektion, übergangsweise Defizite, die sich 
aus dem Alter der Gebäude ergeben, über Auflagen und Zwischenlösungen mitzutragen.   
Dennoch verbleiben einige Schulstandorte, für die ein Einzelinterim erforderlich wird. Dies 
betrifft vorwiegend Grundschulen, bei denen eine dezentrale Auslagerung aufgrund von 
Wegezeiten und der Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung erforderlich wird sowie 
Schulen, die sich in der zeitlichen Abfolge (z. B. aufgrund Handlungsdruck durch 
Substanzverschleiß, Auflagen aus Begehungen) und/ oder räumlichen Verortung keiner 
Auslagerungsschule zuordnen lassen.   
 
3.  Zeitplan 
Die Schulbaustrategie wird regelmäßig an aktuelle Erkenntnisse angepasst und jährlich 
fortgeschrieben. Sie berücksichtigt dabei mindestens alle Maßnahmen mit Planungsbeginn 
in den jeweils folgenden fünf Jahren. Teilweise werden zur besseren Transparenz auch 
darüber hinaus gehende Maßnahmen aufgeführt, insbesondere, wenn diese in Abhängigkeit 
zu vorangehenden Maßnahmen stehen. Eine quartalsweise Berichterstattung über die 
Umsetzung der Maßnahmen der Schulbaustrategie erfolgt über den Sachstandsbericht zur 
Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der 
Hilfen zur Erziehung und offenen Freizeittreffs.  
Der Betrachtungszeitraum der Schulbaustrategie ist mittelfristig und nicht abschließend. 
Über eine jährliche Fortschreibung der Vorlage sowie über die notwendigen Planungen zu 
den zukünftigen Haushaltsplanungen werden auch in Zukunft Sanierungen sowie Neubauten 
neu in die Schulbaustrategie aufgenommen. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der 
Fortschreibungen zu den Bedarfsplanungen für Schule, der Entwicklung gesetzlicher 
Vorgaben in Verbindung mit der vorhandenen Gebäudesubstanz sowie der jeweils geltenden 
Methodik der Haushaltsplanung.  
 
4.  Finanzen und Personal  
Die voraussichtlichen Auszahlungsansätze sind jahresscheibenkonkret in der Anlage 2 
dargestellt. 
Die finanziellen Auswirkungen inklusive Verpflichtungsermächtigungen werden in den 
objektbezogenen Beschlussvorlagen konkretisiert zur Entscheidung vorgelegt.   
Mit der Fortschreibung der Schulbaustrategie sind zunächst keine Auswirkungen auf den 
Stellenplan verbunden.  
 
Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung  
Eine Klimawirkung ist nicht zu erwarten. 
 
10 von 23 in Zusammenstellung
11/11 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen  
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
8.  Besonderheiten 
Keine.  
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Bei Nichtbeschluss ist die strategische Planung für den Schulbau nicht gesichert. Es besteht 
hinsichtlich der Projektpriorisierung und der Ressourcenplanung weiter Unsicherheit. Zudem 
fehlt es an einer Grundlage zur Verständigung über die Einordnung baulicher Maßnahmen 
mit den auflagenerteilenden Institutionen und Behörden im Rahmen von örtlichen Prüfungen 
bzw. Begehungen. 
 
 
Anlage/n 
1 VII-DS-07361-NF-04-DS-01_Anlage 1_Veränderungen Schulen (öffentlich) 
 
2 VII-DS-07361-NF-04-DS-01_Anlage 2_Schulbaustrategie (öffentlich) 
 
 
X
11 von 23 in Zusammenstellung
Anlage 1a Veränderungen bei Schulen 
Stand: 17.04.2024 
 
1 
 
Veränderungen bei den Maßnahmen mit Blockzuordnung 
Block Änderungen  
steht in 
Abhängigkeit 
zum Block 
1 Der Neubau der Schule (Blockfolge A  – bisher Grundschule) wurde in 
eine Auslagerungsschule geändert und der Planungsbeginn auf 2024 
verschoben. Dadurch Veränderung der Termine bei den 
nachlaufendenden Projekten. Die Auslagerungsschule soll eher errichtet 
werden, als der Baubeginn der Hans -Kroch-Schule erfolgt, damit die 
Hans-Kroch-Schule so sch nell wie möglich aus ihrem Gebäude 
ausziehen kann.  
Der Block wurde erweitert um die Paul-Robeson-Schule die Friedrich-
Schiller-Schule, sowie Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule  
 
2 Termine wurden aktualisiert und es erfolgte eine Richtigstellung 
gegenüber der Schulbaustrategie 2022 zum Interim.  
 
3 Da der Schulstandort Arthur -Nagel-Straße frühestens 2025 in Betrieb 
genommen werden kann, würden sich die bisher geplante  Freilenkung 
und Baubeginn des Objektes Martin -Herrmann-Straße sowie alle 
nachlaufenden Projekte im Block um ein Jahr verschieben. Aufgrund der 
Bedarfe im weiterführenden Schulbereich wird die Sanierungsplanung 
Martin-Herrmann-Straße nur bis zur Baugenehmigung weitergeführt und 
danach ausgesetzt. Das Gebäude soll weitergenutzt werden als 
Standort für eine weiterführende Schule.  
Die geplanten Sanierungen des Schulgebäudes Martin -Herrmann-
Straße, der Johannes-Kepler-Schule und der 56. Schulen wurden 
deshalb dem neuen Block 42 zugeordnet. Die Sanierung der Sporthalle 
am Schulstandort Martin-Herrmann-Straße soll planmäßig durchgeführt 
werden. Die Maßnahme wurde ebenfalls in Block 42 verschoben.  
42 
4 Verschiebung Komplexsanierung Paul -Gruner-Straßeauf 2033  da 
zunächst Weiternutzung des Gebäudes als weiterführender 
Schulstandort. Maßnahme Sanierung Schule am Floßplatz neu  
aufgenommen (Blockrangfolge 5).  
 
5 Maßnahmen "Erweiterung für die 24. Schule" und "Innere Sanierung 24. 
Schule" dem Block neu zugeordnet. Dadurch wird die 
Auslagerungsschule Paunsdorf länger genutzt und der Neubau der 
Sporthalle verschiebt sich. Zusätzlich wurde Maßnahme umbenannt in 
„Schule am Gutspark“.  
 
6 Die prognostizierte Baufertigstellung der neuen Grundschule in der 
Tauchaer Straße, sodass eine Inbetriebnahme zum Schuljahresbeginn 
26/26 nicht möglich ist.  Entsprechend kann das Gebäude in der 
Rosenowstraße 56 frühestens im Frühjahr 2027 freigelenkt und für den 
Baubeginn freigegeben werden. Entsprechend verschiebt sich auch die 
nachfolgende Maßnahme um ein Kalenderjahr.  
 
7 Die Sanierung der 100. Schule wurde dem neuen Block 29 zugeordnet. 
Erläuterung siehe Block 29.   
29 
8 Keine Veränderung.  
9 Der Block 9 wurde neu strukturiert. Der Neubau der Schule 
„Lößnig/Marienbrunn“ (Georg-Maurer-Str.) (bisher Blockfolge C – bisher 
Grundschule) wurde in eine Auslagerungsschule geändert. Um 
vorhandene Bausubstanzen zu nutzen und zu erhalten , wurde sich für 
eine Komplexsanierung der Marienbrunner Schule entschieden und dem 
Block zugewiesen. Modernisierung des Gebäudeinneren und die 
Teilmodernisierung der Außenanlagen der Sporthalle der Marienbrunner 
Schule wurde gleichfalls dem Block zugeordne t.  
 
12 von 23 in Zusammenstellung
Anlage 1a Veränderungen bei Schulen 
Stand: 17.04.2024 
 
2 
 
Der Block wurde um die Maßnahmen "Komplexsanierung 8. Schule/ 
Ernst-Zinna-Schule" und „Innensanierung der 9. Schule“ erweitert.  
Sämtliche Maßnahmen nachfolgend der Auslagerungsschule mit 
angepassten Termine für Planung und Bau, da Auslagerungsschule 
zunächst für Kapazitätsaufbau im weiterführenden Schulbereich 
benötigt. Die Schulen werden bis zur Sanierung betriebsbereit gehalten.  
10 Keine Veränderungen.   
11 Auf Grund von Änderungen im Umfang der baulichen Maßnahmen am 
Standort Antonienstraße erfol gt nicht nur eine Erweiterung der 
Oberschule, sondern eine Komplexsanierung aller Räume der Schule 
am Adler. Entsprechend verschie bt sich die nachfolgende Maßnahme, 
Umnutzung des Interimsstandortes Uhlandstraße zu einem dauerhaften 
Oberschulstandort für di e Schule Georg -Schwarz-Straße. Die 
Komplexsanierung der 157. Schule wurde dem Block 40 zugeordnet. 
40 
12 Aufgrund Wegfall des Standortes Torgauer Platz als Schulstandort, 
musste Sanierung Schule am Rabet verschoben werden, da nun neuer 
Interimsstandort gefunden werden muss. Ergänzung um die Maßnahme 
"Komplexsanierung der 16. Schule". Die Maßnahme Torgauer Platz 
entfällt, da der Erwerb der Fläche nicht weiter verfolgt wird. 
 
13 Richtigstellung gegenüber der Schulbaustrategie 2022: Das notwendige 
Interim soll 202 9 fertig gestellt sein.  Aktualisierung Termine Planungs- 
und Baubeginn Komplexsanierung der Anna -Magdalena-Bach-Schule 
aufgrund komplexer Nutzerbeteiligung und strategischer Ausrichtung am 
Standort sowie noch notwendigem Grundsatzbeschluss in Verbindung 
mit noch zu erstellender Machbarkeitsstudie.   
 
14 Verschiebung des gesamten Blockes aufgrund Fortschreibung SEP.   
15 Das Interim soll mit Fertigstellung in 2027 vorerst als Vor-Interim für die 
FÖS Andromedaweg genutzt werden. Diese FÖS wird bereits zum Sj. -
Beginn 25/26 in den noch freien Kapazitäten im Grundschulneubau 
Arthur-Nagel-Str. eingerichtet. Die Sanierung der Kurt -Biedermann-
Schule verschiebt sich damit auf Baubeginn 2030, da dann die 
Sanierung Andromedaweg abgeschlossen sein soll.  
 
16 Aktualisierung der Termine an die Beschlusslage.    
17 Erweiterung des Blockes um die Maßnahme "  Komplexsanierung der 
Schule Connewitz". Die Schule soll während der Bauzeit am Standort 
der Gemeinschaftsschule Dösner Weg ausgelagert werden. 
Aktualisierung der Termine an die Beschlusslage.   
 
18 Keine Veränderung.   
19 Paul-Robeson-Schule wurde dem Block 1 zugeordnet.  
Der Block 19 wurde neu gebildet. Am Standort Franzosenallee wird das 
Vor-Interim für die Förderschule Zweenfurther Str. eingerichtet.  Mit 
geplanter Fertigstellung der Komplexsanierung und Erweiterung des 
Standortes Zweenfurther Str. in 2029 zieht dann die Schule vom Vor -
Interim Franzosenallee in den neuen Standort Zweenfurther Str.  
1 
20 Es verschiebt sich die Komplexsanierung der Schule um ca. 2 Jahre auf 
Grund der Verzögerung bei  der Errichtung des Interims . Der 
Sporthallenersatzneubau wurde aufgrund notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben.  
 
21 Zuordnung Neubau " Neubau einer Oberschule in Mockau (205. 
Schule)", da Abhängigkeit zur Fertigstellung der Sporthalle für die 
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule. Diese Sporthalle stellt auch die 
benötigten Hallenkapazitäten der Oberschule zur Verfügung. 
Neu erfasst: "Komplexsanierung des Schulgebäudes in der Max-Planck-
Str. als Grundschule " als Anschlussmaßnahme an den Neubau der 
Oberschule in Mockau und damit Freilenkung der Max-Planck-Straße.  
 
13 von 23 in Zusammenstellung
Anlage 1a Veränderungen bei Schulen 
Stand: 17.04.2024 
 
3 
 
Der Neubau einer Oberschule  in Mockau steht in Abhängigkeit einer 
Baumaßnahme der LVB in der Mockauer/Tauchaer Straße. Eine 
feingliedrige Gebietszuwegung muss mit der Baustellenlogistik aller 
Beteiligten inklusive der Energieversorger  abgestimmt werden.  
Gegenüber der bisherigen Schulbaustrategie verschiebt sich der 
Baubeginn um zwei Jahre. 
22 Die Stadt Leipzig hat ein Grundstück am Standort der Schule erworben 
(ehem. Getränkemarkt) . Dadurch ergeben sich veränderte 
Nutzungsmöglichkeiten. Im Rahmen zweie r Machbarkeitsstudien zur 
Außenstelle Althener Str. und zum Hauptstandort wurde  anhand der 
Ergebnisse die Entscheidung  getroffen, dass an der Sanierung der 
Althener Str. nicht festgehalten wird sondern das Schulgebäude 
erweitert und komplex saniert werden soll.  Das Aufstellen eines Interims 
ist am Hauptstandort möglich und wurde entsprechend ergänzt. Der 
Planungsbeginn der Komplexsanierung des Hauptgebäudes wurde auf 
2027 verschoben, der Baubeginn auf 2030. 
 
23 Verschiebung um ein Jahr aufgrund aufwendige r 
Machbarkeitsprüfungen zum Interimsstandort.  
 
24 Der Sporthallenneubauten für die Standorte Glockenstr. (Petri -Schule) 
und Alexander -Str. (Thomas -Schule) wurde aufgrund notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben. 
 
25 Block aufgrund Erfordernis für ein Interim neu gebildet. Maßnahme "  
Komplexsanierung und Erweiterung der Schule Rückmarsdorf " bisher 
als Einzelmaßnahme geführt.  
 
26 Block aufgrund Erfordernis für ein Interim neu gebildet. Maßnahme "  
Komplexsanierung und Erweiterung der Schule Gundorf " bis her als 
Einzelmaßnahme geführt. 
 
27 Block aufgrund Erfordernis für ein Interim neu gebildet. Maßnahme "  
Komplexsanierung und Erweiterung der Schule Miltitz " bisher als 
Einzelmaßnahme geführt. 
 
28 Block aufgrund Erfordernis für ein Interim neu gebildet. Maßnahme "46. 
Schule Kapazitätserweiterung " bisher als Einzelmaßnahme geführt. 
Maßnahme angepasst und dem Block zugeordnet. Neue Maßnahme "  
Neubau einer 1 -Feld-Sporthalle für die 46. Schule ". Block wurde 
aufgrund notwendiger Umpriorisierungen verschoben. 
 
29 Block wurde neu gebildet. Auslagerungen gemäß Blockfolge sollen i m 
frei werdendem Schulgebäude Mannheimer Str. 128 C (nach Auszug 
Fröbel-Schule in Karlsruher Str.) erfolgen. Maßnahmen "100. Schule – 
Komplexsanierung“, „ Innere Sanierung der 84. Schule ", "Innere 
Sanierung der 85. Schule " und " Sanierung Wladimir -Filatow-Schule" 
bisher als Einzelmaßnahmen geführt.  
Sanierung 100. Schule wird mit Planungsbeginn in 2024 bis zur 
Baugenehmigung angestrebt.  
7 
30 Block aufgrund Erfordernis für ein Interim neu ge bildet. Maßnahme 
"Sanierung der Hans -Christian-Andersen-Schule" bisher als 
Einzelmaßnahme geführt.  Block wurde aufgrund notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben. 
 
31 Block wurde aufgrund notwendiger Umpriorisierungen verschoben. 
Noch keine Zuordnung zu zentralen Auslagerungsstandorten möglich, 
da Standort noch gefunden werden muss.  
 
32 Block aufgrund Erfordernis für ein Interim neu gebildet. Die Maßnahmen 
"Sanierung der der Grundschule Mölkau " und " Sanierung der 
Oberschule Mölkau" waren bisher gesondert ausgewiesen und wurden 
dem Block zugeordnet.   
 
14 von 23 in Zusammenstellung
Anlage 1a Veränderungen bei Schulen 
Stand: 17.04.2024 
 
4 
 
Die Maßnahme " Sanierung der Neuen Nikolaischule" wurde neu erfasst 
und dem Block zugeordnet.  
Die Auslagerung soll am Standort Döbelner  Str. erfolgen (bisher als 
Grundschule geführt, aber nicht mehr erforderlich). Der 
Auslagerungsstandort konnte bisher nicht eingeordnet werden. Es wird 
geprüft, ob die Auslagerungsschule mit Planungsbeginn in 2027 im 
Rahmen der Haushaltsplanung zum Doppelh aushalt 27/28 
berücksichtigt werden kann.  
33 Block aufgrund Erfordernis für ein Interim neu gebildet. Ergänzung um 
die Maßnahme " Neubau eines Interims für die Schule Seehausen ". 
Keine Zuordnung zu zentralen Auslagerungsstandorten möglich, daher 
gesondertes Interim vorzusehen. 
 
34 Block aufgrund Erfordernis für ein Interim neu gebildet. Ergänzung um 
die Maßnahme " Neubau eines Interims für die Geschwister -Scholl-
Schule Liebertwolkwitz ". Keine Zuordnung zu zentralen 
Auslagerungsstandorten möglich, daher ge sondertes Interim 
vorzusehen. 
 
35 Block aufgrund Erfordernis für ein Interim neu gebildet. Die 
Auslagerungsschule Katzmannstr. Wird als erstes errichtet . Die 
Maßnahme " Komplexsanierung der Schulgebäude Carl -von-Linne-
Schule / Lindenhofschule" wurde neu erfasst und dem Block zugeordnet.  
Die Maßnahmen " Sanierung der 33. Schule " und " Sanierung und 
Erweiterung der 35. Schule" waren bisher gesondert ausgewiesen und 
wurden dem Block zugeordnet.  
Sämtliche Maßnahmen nachfolgend der Auslagerungsschule wurden 
verschoben, da Auslagerungsschule zunächst für Kapazitätsaufbau im 
weiterführenden Schulbereich benötigt.  
 
36 Block aufgrund Erfordernis für ein Interim neu gebildet. Maßnahme 
"Neubau Interim für die 20. Schule " wurde neu erfasst. Block wurde 
aufgrund notwendiger Umpriorisierungen verschoben. 
 
37 Block aufgrund Erfordernis für ein Interim neu gebildet. Ergänzung um 
die Maßnahme " Neubau eines Interims für die Schule am Auwald ". 
Keine Zuordnung zu zentralen Auslagerungsstandorten möglich, daher 
gesondertes Interim vorzusehen.  Block wurde aufgrund notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben. 
 
38 Block neu gebildet. Maßnahme " Energetische Sani erung BSZ 7 am 
Standort An der Querbreite" neu erfasst (Beschlusslage vorhanden).  
Ergänzung um die Maßnahme " Neubau eines Interims für das BSZ 7 ". 
Keine Zuordnung zu zentralen Auslagerungsstandorten möglich, daher 
gesondertes Interim vorzusehen.  Block wurde aufgrund notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben. 
 
39 Block aufgrund Erfordernis für ein Interim neu gebildet. Ergänzung um 
die Maßnahme " Neubau eines Interims f ür die Albert -Schweitzer-
Schule". Keine Zuordnung zu zentralen Auslagerungsstandorten 
möglich, daher gesondertes Interim vorzusehen. Block wurde aufgrund 
notwendiger Umpriorisierungen verschoben. 
 
40 Block neu gebildet. Der Neubau der Schule (Blockfolge A  – bisher 
Gymnasium) wurde in eine Auslagerungsschule geändert. Die 
Maßnahmen " Komplexsanierung des Schulgebäudes an der Georg -
Schwarz-Straße" und " Komplexsanierung der Robert -Schumann-
Schule" wurde neu erfasst und dem Block zugeordnet.  
Eine reine Erweiterung des Schulstandortes Demmeringstraße ist 
angesichts des baulichen Zustands des Bestandsgebäudes nicht mehr 
zielführend, entsprechend wird die Maß nahme gewandelt in eine 
 
15 von 23 in Zusammenstellung
Anlage 1a Veränderungen bei Schulen 
Stand: 17.04.2024 
 
5 
 
Komplexsanierung des Schulgebäudes der Robert -Schumann-Schule 
inklusive Erweiterung.  
41 Block neu gebildet. Ursprünglich war geplant, lediglich Einbau von FUR 
in Pestalozzi -Schule. Da Gebäude aber insgesamt in 
sanierungswürdigem Zustand ist, Entscheidung für Komplexsanierung. 
Damit Auslagerung notwndig. Daher Ergänzung um die Maßnahme "  
Neubau eines Interims für Heinrich -Pestalozzi-Schule am Standort 
Leipziger Straße ". Keine Zuordnung zu zentralen 
Auslagerungsstandorten möglich, daher gesondertes Interim 
vorzusehen.  
Der Planungsbeginn wurde auf 2024 verschoben. Baubeginn ist 2028. 
19 
42 Maßnahmen B, C und D aus Block 3 entfernt und neuem Block 
zugeordnet. Begründung: Schulstandort Martin -Herrmann-Straße wird 
zum Kapazitätsaufbau im weiterführenden Schulbereich benötigt. 
Ergänzung um die Maßnahme " Neubau eines Interims für die 
Johnannes-Kepler-Schule, 56. Schule  und Martin -Herrmann-Straße". 
Keine Zuordnung zu zentralen Auslagerungsstandorten möglich, daher 
gesondertes Interim vorzusehen. 
Die Sanierung der Sporthalle des Schulstandortes Martin -Herrmann-
Straße soll planmäßig durchgeführt werd en. Nach der Bereitstellung 
eines Interims kann die geplante Sanierung der Martin-Herrmann-Straße 
sowie der weiteren im Block eingeordneten Schulen erfolgen.  
3 
 
 
 
Veränderungen bei den Maßnahmen ohne Blockfolge - Neubau Schulen und Sporthallen 
Maßnahme neu / 
angepasst 
gestrichen Erläuterung 
Schule 
Hauptbahnhof 
Westseite 
X  
neu erfasst (Beschlusslage vorhanden) 
Neubau  
OS  Kolmstr. X  
Maßnahme anhand aktueller Terminschiene 
zum bereits laufenden Planungsprozess 
angepasst. 
Alt: Neubau GS+SH 
Anger-Crottendorf 
(FW Ost) 
Neu: Neubau GS 
Gregor-Fuchs-
Straße 45 
X  
Maßnahme umbenannt und aufgrund Erstellung 
SEP in Verbindung mit notwendiger 
Bedarfsanalyse sowie notwendiger 
Umpriorisierung verschoben. 
GS am 
Schwimmstadion 
NB / Neuer Standort 
im gem. SM Mitte X  
Aufgrund FL der Verwaltungsspitze in 
Abstimmung mit Landesregierung kommt 
Standort Schwimmstadion für den Neubau der 
Grundschule nicht mehr infrage. Daher nun 
Standortalternative in Prüfung. Aufgrund 
dessen wurde Maßnahme entsprechend 
verschoben.  
Neubau GS 
Lützschena-
Stahmeln 
X  
Terminschiene anhand aktueller Beschlusslage 
angepasst.  
SH 100. Schule; 
Ersatzneubau 
gestapelte 2 Feld -
Sporthalle 
X  
Maßnahme neu erfasst und losgelöst von 
Sanierung des Schulgebäudes 100. Schule 
(Block 29). Terminschiene gemäß 
Beschlusslage fortgeschrieben. 
16 von 23 in Zusammenstellung
Anlage 1a Veränderungen bei Schulen 
Stand: 17.04.2024 
 
6 
 
Interims SH 100. 
Schule X  
Maßnahme neu erfasst . Bis Ersatzneubau 
steht, soll Interimssporthalle auf 
Nachbargrundstück in 2025 errichtet werden. 
Ersatzneubau 6 -
Feld-SH 
Grünau+Freifl. 
X  
Maßnahme wurde aufgrund notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben. 
GMS Eutritzscher 
Freiladebahnhof X  
Maßnahme wurde aufgrund Nicht-Verfügbarkeit 
des Grundstückes und damit notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben. 
Sportraummodul für 
die Förderschule 
am Neptunweg 
X  
Maßnahme neu erfasst. Terminschiene gemäß 
Beschlusslage fortgeschrieben. 
Neubau 2 -FH f. 
Schule am 
Weißeplatz 
X  
Maßnahme wurde aufgrund notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben. 
Neubau einer 4 -
Feld-Sporthalle für 
das Gustav -Hertz-
GYM und BSZ 1 
X  
Maßnahme dahingehend angepasst, dass eine 
gemeinsame Sporthalle für die Gustav -Hertz-
Schule und das BSZ 1 errichtet wird (4 Felder, 
gestapelt). Maßnahme wurde aufgrund 
notwendiger Umpriorisierungen verschoben.  
Neubau GS 
Knauthain / Schule 
an der Rehbacher 
Straße 
X  
Maßnahme wurde au fgrund notwendiger 
Umpriorisierungen sowie im Moment nicht 
nachweisbarer Bedarfe verschoben. 
Neubau 2 -Feld-
Sporthalle und mit 
Speiseversorgung 
Ringelnatz-Schule 
X  
Maßnahme wurde aufgrund notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben. 
Ersatzneubau 
Sporthalle 
Stötteritzer Str. - 
Humboldt-Schule 
X  
Maßnahme wurde aufgrund notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben. 
Neubau einer 
Grundschule am 
Standort 
Schildberger Weg 
in Mockau 
 X 
Maßnahmen gestrichen, da zunächst keine 
gesicherte Bedarfslage. Veränderung zu 
Auslagerungsschule – siehe Block 35. 
SH E. -Zeigner-
Schule, Neubau 2 -
Feldhalle Sanierung 
Bestandssporthalle 
X  
Enteignungsverfahren gescheitert – Maßnahme 
neu strukturiert, zunächst Sanierung 
Bestandshalle und im Anschluss Erweiterung 
Hortfläche und ggf. Neubau Sporthalle 
(Voraussetzung: Grunderwerb).  
Errichtung eines 
Vorinterims für 
Gymnasien  X 
Streichung Maßnahme "Errichtung eines 
Vorinterims für Gymnasien", da kein geeigneter 
Standort zur Umsetzung der Maßnahme zur 
Verfügung steht.  
Neubau einer 
Schule am Standort 
Bremer Straße  X 
Maßnahme aufgrund hoher wirtschaftlicher 
Unsicherheiten sowie Bedarfsentwi cklung 
gestrichen. Flächensicherung wird 
weiterverfolgt.  
 
 
17 von 23 in Zusammenstellung
Anlage 1a Veränderungen bei Schulen 
Stand: 17.04.2024 
 
7 
 
Veränderungen bei den Maßnahmen ohne Blockfolge - Sanierung, Erweiterung, 
Reaktivierung 
Maßnahme neu / 
angepasst 
gestrichen Erläuterung 
 
GYM Friesenstr., 
KomplexS 
X  
Maßnahme anhand aktueller Terminschiene 
zum bereits laufenden Planungsprozess 
angepasst. 
Sanierung + Erw. 
Lumumbastraße als 
FÖS 
X  
Gebäude in Lumumbastr. steht später zur 
Verfügung als angenommen. Daher Maßnahme 
entsprechend geschoben.  
GS Wiederitzsch - 
KomplexS Altbau und 
Ersatzneubau Anbau 
 X  
Ursprünglich war lediglich Umnutzung der frei 
gewordenen Oberschulräume geplant. Da 
Gebäudeensemble insgesamt hohen 
Sanierungbedarf hat, wurde komplexe 
Maßnahme entwickelt. Der Planungsbeginn 
wurde aufgrund notwendiger Umpriorisierungen 
um ein Jahr auf 2026 verschoben. 
SH E. -Zeigner-
Schule, Neubau 2 -
Feldhalle Sanierung 
Bestandssporthalle 
 
X  
Enteignungsverfahren gescheitert – Maßnahme 
neu strukturiert, zunächst Sanierung 
Bestandshalle und im Anschluss Erweiterung 
Hortfläche und ggf. Neubau Sporthalle 
Erweiterung der 
Förderschule 
Lindenhof 
 X Die Erweiterung der Förderschule Lindenhof am 
Standort Delitzscher Straße ist baufachlich nicht 
umsetzbar. Es wurde eine Komplexsanierung 
des Schulstandortes im Block 35 eingeordnet.  
 
Veränderungen bei den Maßnahmen ohne Blockfolge - andere Maßnahmen 
Maßnahme neu / 
angepasst 
gestrichen Änderung 
Einrichtung FUR 
Chemie und Biologie 
für die Ruth -Pfau-
Schule 
X  
neu erfasst  
Schule am 
Leutzscher Holz - 
Bespielbare Stadt 
  
Die Maßnahmen „bespielbare Stadt“ an der 
Pablo-Neruda-Schule und der Schule 
Leutzscher Holz werden auf Grund ihres 
freiwilligen Charakters in Anbetracht der 
gegenwärtigen Haushaltslage der Stadt 
Leipzig nicht weiterverfolgt.  
Bauliche Realisierung teilweis e im Rahmen 
der Maßnahme Erweiterung Schule am 
Leutzscher Holz. 
GS J. Ringelnatz, 
Grünauer A., 
Schulhof 
  
Maßnahme wurde aufgrund notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben. 
FÖS E. Zinna, 
Wincklerstr, Schulhof   Maßnahme wurde aufgrund notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben. 
GS Portitz, 
Göbschelw. W., 
Schulhof 
  
Maßnahme wurde aufgrund notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben. 
Schulbiologiezentrum   Maßnahme wurde aufgrund notwendiger 
Umpriorisierungen verschoben. 
 
18 von 23 in Zusammenstellung
geplante Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlung (€/Jahr) 430.135.495 223.429.515 171.073.650 178.463.350 188.247.400 189.979.400 192.575.450 194.242.400 180.323.500 204.925.100 217.251.000 234.120.000 226.256.000 123.205.000
Beginn Planung (Anzahl) 17 26 30 11 2 4 15 35 2 6 4 3 9 0
Beginn Bau (Anzahl) 7 10 22 15 7 4 7 6 3 27 22 3 7 4
Veränderungen 
gegenüber der 
Strategie 2022
Kurzbezeichnung Maßnahme Maßnahmenbeschreibung Erläuterung zur 
Kapazität
Block 
Blockfolge
Ortsteil
Schulart / 
Kategorie
Planungs-
beginn
Planjahr
(Strategie 
2022)
Bau-
beginn
Baujahr
(Strategie 
2022)
Bau-
ende
Gesamt-
baukosten IST bis 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Maßnahme angepasst
Auslagerungsschule Witzleben-
/Knöflerstraße; vorher: Max-Liebermann-
/Knöflerstr., NB  
Neubau einer Auslagerungsschule am Standort 
Witzleben-/Knöflerstraße Aufbau Kapazität 1 A Mockau-Nord Interim 2024 2023 2026 2026 2028 23.512.150 0 30.000 1.800.000 4.332.550 7.450.000 9.899.600 0 0 0 0 0 0 0 0
nur getrennt 
ausgewiesen Neubau Sporthalle Witzlebenstraße 
Neubau einer Sporthalle am Standort 
Witzlebenstraße für die Auslagerungsschule  
Witzlebenstraße 
Aufbau Kapazität 1 A Mockau-Nord SH 2024 2023 2026 2026 2028 12.921.800 0 20.000 450.000 3.500.000 3.850.000 5.101.800 0 0 0 0 0 0 0 0
GS H.-Kroch, J. Schmidtchen W., 
komplex Komplexsanierung der Hans-Kroch-Schule Erhalt Kapazität 1 B Gohlis-Nord GS 2026 2026 2029 2029 2032 16.725.239 85.064 10.175 0 70.000 560.000 1.200.000 3.500.000 6.500.000 4.240.000 560.000 0 0 0 0
GS H.-Kroch, J. Schmidtchen W., 
Ersatzneubau SH
Ersatzneubau der Sporthalle für die Hans-
Kroch-Schule Erhalt Kapazität 1 B Gohlis-Nord SH 2026 2026 2029 2029 2032 7.845.000 0 0 0 65.000 260.000 520.000 1.500.000 3.500.000 2.000.000 0 0 0 0 0
GS Geschwi.-Scholl-Schule, 
Komplexsanierung der Schule
Komplexsanierung der Geschwister-Scholl-
Schule Erhalt Kapazität 1 C Gohlis-Süd GS 2029 2029 2032 2032 2035 25.486.243 46.243 0 0 0 0 0 0 70.000 560.000 1.570.000 5.600.000 7.000.000 8.400.000 2.240.000
nur getrennt 
ausgewiesen
GS Geschwi.-Scholl-Schule, Neubau 
gestapelte 2-Feld-Sporthalle
Neubau einer gestapelten 2-Feld-Sporthalle 
der Geschwister-Scholl-Schule Erhalt Kapazität 1 C Gohlis-Süd SH 2029 2029 2032 2032 2035 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 65.000 260.000 520.000 2.600.000 4.550.000 3.965.000 1.040.000
neu zugeordnet
OS Paul-Robeson-Schule, 
Komplexsanierung und Erweiterung
Komplexsanierung und Erweiterung der Paul-
Robeson-Schule Aufbau Kapazität 1 D Lindenthal OS 2021 2021 2035 2024 2038 27.056.000 1.150.654 230.730 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 720.000 4.590.000 7.200.000
neu zugeordnet SH OS Paul Robeson, Ersatzneubau Ersatzneubau einer 3-Feld-Sporthalle für die 
Paul-Robeson-Schule Aufbau Kapazität 1 D Lindenthal SH 2024 2024 2035 2027 2038 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.000 112.000 224.000 1.120.000
neu zugeordnet GYM Friedrich-Schiller-Schule, 
Komplexsanierung
Komplexsanierung der Friedrich-Schiller-
Schule Erhalt Kapazität 1 E Gohlis GYM 2035 2028 2038 2031 2040 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 400.000
nur getrennt 
ausgewiesen SH Schiller-Schule Komplexsanierung Komplexsanierung der Sporthalle der Friedrich-
Schiller-Schule Erhalt Kapazität 1 E Gohlis SH 2035 2028 2038 2031 2040 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neu erfasst FÖS Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule Sanierung der Förderschule Johann-Heinrich-
Pestalozzi-Schule Erhalt Kapazität 1 F Gohlis FÖS 2038 2040 2043 23.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neu erfasst SH Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule, 
Sanierung
Sanierung der Sporthalle der Förderschule 
Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule Erhalt Kapazität 1 F Gohlis SH 2038 2040 2043 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM Leibniz, EutritzscherStr., KomplexS Komplexsanierung der Eutritzscher Straße 17 
für die Leibnizschule Aufbau Kapazität 2 A Zentrum-Nord GYM 2023 2022 Jul 26 Dez 29 15.322.000 0 250.000 690.000 480.000 2.480.000 6.400.000 5.022.000 0 0 0 0 0 0 0
GYM Leibniz Interim Neubau eines Interims für die Leibnizschule Erhalt Kapazität 2 B Zentrum-Nord Interim 2028 2027 2030 2030 2030 4.575.000 0 0 0 0 0 75.000 500.000 3.000.000 250.000 250.000 500.000 0 0 0
GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung Innere Sanierung der Leibnizschule Erhalt Kapazität 2 C Zentrum-Nord GYM 2023 2022 2030 2025 2032 22.649.200 0 230.000 919.200 0 0 0 0 3.500.000 8.500.000 8.500.000 1.000.000 0 0 0
120. Schule Ersatzneubau am Standort 
Arthur-Nagel-Straße 
Ersatzneubau für die 120. Schule und 3-Feld-
Sporthalle am Standort Arthur-Nagel-Straße Aufbau Kapazität 3 A Groß-zschocher GS 2019 2021 2022 2022 Feb 25 43.211.000 16.612.400 21.771.600 4.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neu erfasst
Weiternutzung des Gebäudes Martin-
Herrmann-Straße als weiterführender 
Schulstandort
Weiternutzung des Gebäudes Martin-
Herrmann-Straße als weiterführender 
Schulstandort + Ergänzung FUR
Aufbau Kapazität 3 B Groß-zschocher OS 2025 2025 2025 2.500.000 175.000 1.450.000 625.000
A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb. Erweiterung der A.-v.-Wiedebach-Schule in 
Systembauweise Aufbau Kapazität 4 A Connewitz OS 2020 2021 2021 2021 2023 8.722.426 8.643.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.-v.-Wiedebach-Schule, 
Komplexsanierung
Komplexsanierung der A.-v.-Wiedebach-
Schule Erhalt Kapazität 4 A Connewitz OS 2019 2021 2021 2021 2023 9.868.999 8.816.119 824.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Georg-Schumann, Komplexsanierung Komplexsanierung und Erweiterung des 
Schulgebäudes Glockenstr. Aufbau Kapazität 4 B Zentrum-Südost OS 2015 2021 Sep 23 2023 Jul. 26 25.349.152 1.655.060 6.126.362 7.121.750 8.050.500 2.081.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiternutzung Paul-Gruner-Straße als 
weiterführender Schulstandort
Weiternutzung Paul-Gruner-Straße als 
weiterführender Schulstandort Aufbau Kapazität 4 C Zentrum-Südost GYM 2026 2026 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme angepasst GS Paul-Gruner Str., Komplexsanierung Komplexsanierung des Schulgebäudes Paul-
Gruner-Str. als Grundschule Erhalt Kapazität 4 D Zentrum-Südost GS 2030 2025 2033 2028 2036 26.840.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 560.000 1.570.000 5.600.000 8.400.000 8.400.000 2.240.000
neu erfasst GS Schule am Floßplatz, 
Komplexsanierung Komplexsanierung der Schule am Floßplatz Erhalt Kapazität 4 E Zentrum-Südost GS 2033 2036 2039 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 345.000 1.500.000 3.500.000
OS Hainbuchenstr., Reaktivierung Reaktivierung und Komplexsanierung des 
Schulstandortes Hainbuchenstraße Aufbau Kapazität 5 A Paunsdorf OS 2017 2021 2020 2021 2023 18.847.006 13.715.628 4.858.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paunsdorf, Auslagerungsschule 
Klettenstraße
Errichtung einer Interimsschule in Paunsdorf für 
die Auslagerung der zu sanierenden Schulen in 
Paunsdorf
Aufbau Kapazität 5 A Paunsdorf Interim 2021 2021 2023 2024 Dez 25 16.100.000 1.793.000 11.590.000 2.543.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Paunsdorf, Komplexsanierung Komplexsanierung der Schule Paunsdorf Erhalt Kapazität 5 B Paunsdorf OS 2021 2022 Jun 25 Jul 05 Feb 28 29.788.000 881.113 1.431.887 5.540.000 8.500.000 8.500.000 4.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Brüder-Grimm, Komplexsanierung Komplexsanierung der Brüder-Grimm-Schule Erhalt Kapazität 5 C Paunsdorf GS 2025 2025 2028 2028 2031 18.750.000 0 0 0 450.000 750.000 3.000.000 5.500.000 5.500.000 3.500.000 50.000 0 0 0 0
GS Theordor-Körner, Komplexsanierung Komplexsanierung der Theodor-Körner-Schule Erhalt Kapazität 5 D Paunsdorf GS 2028 2028 2031 2031 2034 19.050.000 0 0 0 0 0 50.000 450.000 1.000.000 3.000.000 5.500.000 5.500.000 3.500.000 50.000 0
neu zugeordnet GS am Gutspark Paunsdorf, Erweiterung; 
vorher: 24. Schule Erweiterungsbau für die 24. Schule Aufbau Kapazität 5 E Paunsdorf GS 2019 2021 2023 2023 Feb 25 9.563.000 6.222.200 2.386.800 954.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neu zugeordnet Schule am Gutspark Paunsdorf, Innere 
Sanierung; vorher: 24. Schule Innere Sanierung der 24. Schule Erhalt Kapazität 5 E Paunsdorf GS 2031 2028 2034 2031 2037 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SH Hainbuchenstraße, Neubau Neubau einer 3-Feld-Sporthalle am Standort 
Hainbuchenstraße Aufbau Kapazität 5 F Paunsdorf SH 2034 2031 2037 2034 2039 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 250.000 550.000
GS Tauchaer Str. 188, Neubau Neubau einer 4-zügigen Grundschule am 
Standort Tauchaer Str. 188 Aufbau Kapazität 6 A Thekla GS 2019 2021 Aug 23 2023 Okt 26 30.194.200 1.915.984 5.210.000 10.450.000 10.450.000 2.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nur getrennt 
ausgewiesen SH Tauchaer Straße, Neubau Neubau einer 3-Feld-Sporthalle am Standort 
Tauchaer Str. 188 Aufbau Kapazität 6 A Thekla SH 2019 2021 Aug 23 2023 Okt 26 """ 0
BSZ 12, Komplexsanierung Rosenowstr. 
56 
Komplexsanierung der Robert-Blum-Schule, 
Haus 2 Aufbau Kapazität 6 B Mockau-Nord BSZ 2023 2023 Jul 27 2026 Jul 29 23.447.600 0 100.000 1.400.000 0 1.000.000 3.300.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0
nur getrennt 
ausgewiesen
SH und Freifläche Rosenowstr. 56, 
Modernisierung
Modernisierung der Sporthalle der Robert-Blum-
Schule Erhalt Kapazität 6 B Mockau-Nord SH 2023 2023 Jul 27 2026 Jul 29 4.000.000 0 50.000 450.000 0 300.000 1.200.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0
BSZ Kohlgartenstraße, Sanierung Sanierung der Außenstelle der Robert-Blum-
Schule Erhalt Kapazität 6 C Neustadt-
Neuschönefeld BSZ 2030 2026 2032 2028 2035 29.360.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 640.000 2.080.000 6.400.000 8.000.000 9.600.000 2.560.000
GS NB Karlsruher Str. Neubau einer 4-zügigen Grundschule am 
Standort Karlsruher Straße Aufbau Kapazität 7 A Grünau-Mitte GS 2022 2022 Feb. 25 2025 Sep. 28 39.617.800 2.500.000 150.000 4.125.000 7.980.000 15.862.800 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
nur getrennt 
ausgewiesen
SH am Standort Karlsruher Straße, 
Neubau
Neubau einer 2-Feld-Sporthalle am Standort 
Karlsruher Straße Aufbau Kapazität 7 A Grünau-Mitte SH 2022 2022 Feb. 25 2025 Sep. 28 """ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Busch-Schule, Ersatzneubau und 
Neubau SH Gerichtsweg
Ersatzneubau für die Wilhelm-Busch-Schule 
als 5-züg. Grundschule und Neubau einer 6-
Feld-Sporthalle am Standort Gerichtsweg
Aufbau Kapazität 8 A Reudnitz-
Thonberg GS 2021 2021 Dez 22 2023 Jan 26 59.927.430 9.122.575 18.509.000 22.955.000 9.331.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS-
Teil)
Erweiterung der 125. Schule durch Umnutzung 
des Grundschulteils Aufbau Kapazität 8 B Reudnitz-
Thonberg OS 2024 2024 2026 2027 2027 2.500.000 0 0 100.000 900.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0
SH GS Marienbrunn Sanierung
Modernisierung Gebäudeinneres und 
Teilmodernisierung Außenanlagen / 
Sportflächen der Sporthalle der Grundschule 
Marienbrunner Schule
Erhalt Kapazität 9 A Marienbrunn SH 2022 2021 Jun 24 0 Aug 25 2.122.332 145.299 700.500 1.355.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auslagerungsschule Georg-Maurer-
Str.,vorher: Lößnig/Marienbrunn, Neubau 
3-züg.GS plus 2-FSH
Neubau einer Auslagerungsschule am Standort 
Georg-Maurer-Str.- Zunächst Nutzung zum 
Kapazitätsaufbau weiterführender 
Schulbereich
Aufbau Kapazität 9 B Lößnig Interim 2024 Jun 27 Jun 28 30.000.000 0 50.000 1.750.000 3.500.000 6.500.000 5.700.000
neu erfasst GS Marienbrunner Schule, 
Komplexsanierung Komplexsanierung der Marienbrunner Schule Erhalt Kapazität 9 C Marienbrunn GS 2029 2025 2032 2028 2035 3.650.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 1.200.000 2.000.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 100.000
neu zugeordnet GS/FÖS 8. Schule/ Ernst-Zinna-Schule, 
Komplexsanierung
Komplexsanierung des gemeinsamen 
Schulstandortes 8. Schule/ Erst-Zinna-Schule Erhalt Kapazität 9 D Dölitz FÖS 
Lern 2032 2028 2034 2031 2037 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 560.000 1.570.000 2.000.000 7.000.000
neu erfasst GS 9. Schule, Innensanierung Innensanierung der 9. Schule Erhalt Kapazität 9 E Dölitz GS 2035 2037 2040 17.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 350.000
19 von 23 in Zusammenstellung
geplante Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlung (€/Jahr) 430.135.495 223.429.515 171.073.650 178.463.350 188.247.400 189.979.400 192.575.450 194.242.400 180.323.500 204.925.100 217.251.000 234.120.000 226.256.000 123.205.000
Beginn Planung (Anzahl) 17 26 30 11 2 4 15 35 2 6 4 3 9 0
Beginn Bau (Anzahl) 7 10 22 15 7 4 7 6 3 27 22 3 7 4
Veränderungen 
gegenüber der 
Strategie 2022
Kurzbezeichnung Maßnahme Maßnahmenbeschreibung Erläuterung zur 
Kapazität
Block 
Blockfolge
Ortsteil
Schulart / 
Kategorie
Planungs-
beginn
Planjahr
(Strategie 
2022)
Bau-
beginn
Baujahr
(Strategie 
2022)
Bau-
ende
Gesamt-
baukosten IST bis 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Quartiersschule Ihmelsstraße
Reaktivierung des Schulstandortes Ihmelsstr. 
als Quartiertsschule mit einer 4-züg. 
Oberschule
Aufbau Kapazität 10 A Volkmarsdorf OS 2017 2021 2019 2021 2023 34.838.357 30.576.157 2.888.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str. Neubau eines Sportplatzes am Standort 
Wurzener Straße / Ihmelsstraße Aufbau Kapazität 10 A Volkmarsdorf SP 2019 2021 2021 2021 2024 1.976.500 623.639 1.352.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehrzweckkubus Ihmelsstraße Neubau eines Mehrzweckkubus am Standort 
Ihmelsstraße Aufbau Kapazität 10 A Volkmarsdorf MZG 2017 2021 2019 2021 2023 14.172.000 12.286.139 1.535.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr. Neubau einer 6-Feld-Sporthalle am Standort 
Ihmelsstraße Aufbau Kapazität 10 A Volkmarsdorf SH 2017 2021 2020 2021 2023 14.693.975 13.362.453 1.311.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS MZG Volksgartenstr.
Neubau eines Mehrzweckgebäudes am 
Standort Astrid-Lindgren-Schule / 
Volksgartenstraße
Aufbau Kapazität 10 A Schönefeld-Ost MZG 2019 2021 Apr 22 2021 Mai 24 7.740.000 4.783.897 2.864.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym.
Reaktivierung des Schulstandortes Ihmelsstr. 
als Quartiertsschule mit einem 4-züg. 
Gymnasium
Aufbau Kapazität 10 A Volkmarsdorf GYM 2017 2021 2020 2021 2024 24.513.070 18.023.992 5.779.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS REA Löbauer Str. 46
Komplexsanierung und Erweiterung des 
Schulgebäudes am Standort Löbauer Straße 
46
Aufbau Kapazität 10 B Schönefeld-Ost GS 2019 2021 Apr 23 2022 Okt 25 14.605.200 1.291.563 5.426.937 6.676.200 1.460.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrid-Lindgren-Schule, San.+ErweiterungKomplexsanierung und Erweiterung der 
Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Erhalt Kapazität 10 C Schönefeld-Ost GS 2019 2022 Okt 25 2025 Dez 27 14.177.100 474.084 330.612 588.000 7.538.600 4.439.600 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
GS SH Löbauer Str. 46
Neubau einer gestapelten 4-Feld-Turnhalle am 
Standort Löbauer Str./Volksgartenstr., Neubau 
Doppel-Kleinspielfeld auf Sportplatz, 
Ersatzbelag Lauf-bahn und Neuanlage der 
Sprunggrube
Aufbau Kapazität 10 D Schönefeld-Ost SH 2020 2022 Okt 25 2025 Aug 28 15.952.100 588.511 429.489 805.100 4.800.000 4.800.000 4.000.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0
OS Schule am Adler, Komplexsanierung Komplexsanierung der Schule am Adler Erhalt Kapazität 11 A Plagwitz OS 2018 2021 2022 2023 2025 14.488.000 6.119.076 6.759.097 1.671.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verschiebung im 
Block Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule Umnutzung des Schulgebäudes in der 
Uhlandstraße als Oberschule Erhalt Kapazität 11 B Lindenau OS 2023 2021 2025 2024 2026 3.068.300 151.245 240.253 976.000 1.244.700 56.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme entfällt GMS Torgauer Platz Neubau einer Gemeinschaftsschule am 
Standort Torgauer Platz Aufbau Kapazität 12 A Ost GMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Schule am Rabet, Komplexsanierung Komplexsanierung der Grundschule Schule am 
Rabet Erhalt Kapazität 12 B Neustadt-
Neuschönefeld GS 2030 2028 2033 2031 2036 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 450.000 1.000.000 3.000.000 5.500.000 5.500.000 3.500.000
neu erfasst OS 16. Schule, Komplexsanierung Komplexsanierung der 16. Schule Erhalt Kapazität 12 C Neustadt-
Neuschönefeld OS 2033 2036 2039 28.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 640.000 4.080.000 6.400.000
Anna-Magdalena-BachSchule - Interim Neubau eines Interims für die Anna-Magdalena-
Bach-Schule Erhalt Kapazität 13 A Zentrum-West Interim 2026 2024 2028 2027 2029 6.700.000 0 0 0 0 450.000 1.750.000 3.500.000 250.000 250.000 500.000 0 0 0 0
Anna-Magdalena-Bach-Schule - 
Komplexsanierung und Erweiterung zum 
Campus 
Anna-Magdalena-Bach-Schule - 
Komplexsanierung und Erweiterung zum 
Campus (inklusive Schola Cantorum und 
andere Nutzer)
Erhalt Kapazität 13 B Zentrum-West GS 2026 2023 2029 2026 2032 30.175.397 25.397 0 0 0 150.000 750.000 3.000.000 9.000.000 9.000.000 7.500.000 750.000 0 0 0
Gemeinschaftsschule Uranusstraße Neubau einer Gemeinschaftsschule am 
Standort Uranusstraße Aufbau Kapazität 14 A Grünau GMS 2030 2023 2032 2026 2035 50.900.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 1.350.000 3.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.200.000
nur getrennt 
ausgewiesen Sporthalle Uranusstr. Neubau einer Sporthalle am Standort 
Uranusstraße Aufbau Kapazität 14 A Grünau SH 2030 2023 2032 2026 2035 13.800.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 400.000 640.000 3.200.000 4.500.000 4.500.000 510.000
GS 91. Schule, Komplexsanierung Komplexsanierung der 91. Schule Erhalt Kapazität 14 B Grünau GS 2032 2025 2035 2026 2037 10.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 450.000 800.000 3.150.000 5.500.000
FÖS Kurt-Biedermann, Interim Neubau eines Interims für die Kurt-Biedermann-
Schule Erhalt Kapazität 15 A Grünau FÖS 
Erz 2023 2025 2026 2028 Okt. 27 5.006.400 0 50.000 252.000 2.200.000 2.504.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FÖS Kurt-Biedermann, 
Komplexsanierung
Komplexsanierung der Kurt-Biedermann-
Schule Erhalt Kapazität 15 B Grünau FÖS 
Erz 2023 2023 2030 2026 2033 32.386.940 0 220.000 1.500.000 600.000 0 0 0 4.529.050 8.000.000 8.000.000 4.000.000 0 0 0
90. Schule, Sanierung Komplexsanierung der 90. Schule inkl. Hort Erhalt Kapazität 15 C Grünau GS 2030 2026 2033 2029 2035 16.400.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 1.750.000 3.500.000 4.900.000 4.900.000 1.000.000 0
GS Hans-Beimler-Str., Neubau Neubau einer 4-zügigen Grundschule am 
Standort Hans-Beimler-Straße Aufbau Kapazität 16 A Möckern GS 2021 2022 Feb 25 2025 Sep 28 35.718.000 2.118.000 100.000 4.500.000 8.000.000 12.500.000 8.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
SH Hans-Beimler-Str., Neubau Neubau einer 2-Feld-Sporthalle am Standort 
Hans-Beimler-Straße Aufbau Kapazität 16 A Möckern SH 2021 2022 Feb 25 2025 Sep 28 """ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SH Dösner Weg, Neubau 6-FSH und 
Dachfreisportanlage
Neubau einer 6-Feld-Sporthalle mit 
Dachfreisportanlagen am Standort Dösner 
Weg
Aufbau Kapazität 17 A Zentrum-Südost SH 2020 2021 2022 2024 Feb 25 28.542.400 12.337.308 12.860.070 2.985.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMS Dösner Weg, Neubau und 2-Feld-
SH Neubau
Neubau einer 5-zügigen Gemeinschaftsschule 
mit 2-Feld-Sporthalle am Standort Dösner Weg Aufbau Kapazität 17 B Zentrum-Südost GMS 2020 2021 2023 2024 2027 86.787.700 7.469.060 13.176.940 24.441.100 22.876.350 18.711.500 112.750 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Connewitz, Komplesxsanierung Komplexsanierung der Schule Connewitz Erhalt Kapazität 17 C Connewitz GS 2019 2022 2027 2025 2030 25.184.998 59.033 890.665 1.008.300 1.150.000 2.447.500 10.769.000 8.410.500 450.000 0 0 0 0 0 0
nur getrennt 
ausgewiesen SH GS Connewitz Komplexsanierung der Sporthalle der Schule 
Connewitz Erhalt Kapazität 17 D Connewitz SH 2019 2022 2027 2025 2030 3.311.500 0 110.000 132.000 80.000 250.000 1.331.000 1.039.500 369.000
GYM Nikolaischule, Interim Neubau eines Interims für die Neue 
Nikolaischule Erhalt Kapazität 18 A Stötteritz Interim 2021 2021 2022 2024 2023 1.151.000 933.420 201.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erweiterung Neue Nikolaischule Kapazitätserweiterung Neue Nikolaischule 
(Einbau drittes Treppenhauses) Aufbau Kapazität 18 B Stötteritz GYM 2021 2020 2022 2023 2024 4.484.800 2.865.023 1.694.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neu erfasst
Herrichtung des Gebäudes in der 
Franzosenallee 21 zur
Förderschule
Herrichtung des Gebäudes in der 
Franzosenallee 21 zur
Förderschule als Interim für die Zweenfurther 
Str. 21
19 A Paunsdorf FÖS 
Lern 2024 2024 Feb 25 881.850 0 300.000 421.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FÖS Komplexsanierung und Erweiterung 
Zweenfurther Straße
Komplexsanierung und Erweiterung Standort 
Zweenfurther Str. 21 für eine Förderschule Aufbau Kapazität 19 B Paunsdorf FÖS 
Lern 2023 2023 Jul. 27 2026 Dez. 29 25.696.250 0 385.000 1.093.000 632.950 3.137.000 9.750.000 9.144.800 71.800 0 0 0 0 0 0
nur getrennt 
ausgewiesen
Zweenfurther Straße 21, Sanierung der 
Sporthalle
Komplexsanierung der Sporthalle am Standort 
Zweenfurther Str. 21 19 B Paunsdorf SH 2023 2023 Jul. 27 2026 Dez. 29 2.855.150 0 35.000 129.200 70.350 264.700 1.072.000 1.275.900 8.000
GS Fritz-Baumgarten Interim Neubau eines Interims für die Fritz-
Baumgarten-Schule Erhalt Kapazität 20 A Reudnitz-
Thonberg Interim 2022 2022 2024 0 Feb. 25 3.892.380 233.980 500.000 1.164.800 1.170.600 758.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Fritz-Baumgarten-Schule, 
Vollsanierung Vollsanierung der Fritz-Baumgarten-Schule Aufbau Kapazität 20 B Reudnitz-
Thonberg GS 2020 2021 Mrz. 25 2023 Aug. 27 19.818.050 857.159 1.019.000 6.026.000 9.004.100 2.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SH Fritz-Baumgarten-Schule, Neubau Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die Fritz-
Baumgarten-Schule Aufbau Kapazität 20 C Reudnitz-
Thonberg SH 2024 2024 2033 2027 2036 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 75.000 200.000 400.000 2.000.000 3.500.000 3.025.000 800.000
GYM Brockhaus, KielerStr. 72b, Interim Neubau eines Interims für die Friedrich-Arnold-
Brockhaus-Schule Erhalt Kapazität 21 A Mockau-Nord Interim 2021 2022 2025 2025 2025 2.021.327 46.327 712.000 387.500 575.500 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM Brockhaus, KielerStr., H1 komplex Komplexsanierung Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule, Haus 1 Aufbau Kapazität 21 B Mockau-Nord GYM 2021 2021 2025 0 2027 26.226.900 809.775 1.025.226 1.000.000 3.378.200 7.988.200 8.347.600 1.677.900 0 0 0 0 0 0 0
GYM Brockhaus, H2; Umbaumaßnahmen GYM Brockhaus, H2; Umbaumaßnahmen 
gemäß Raumkonzeption 21 BB Mockau-Nord GYM 2023 2025 2027 2.898.600 0 185.000 100.000 382.200 570.600 894.400 766.400 0 0 0 0 0 0 0
SH GYM Brockhaus, Neubau
Neubau einer 5-Feld-Sporthalle mit 
Speiseversorgung für die Friedrich-Arnold-
Brockhaus-Schule sowie OS Mockau
Aufbau Kapazität 21 C Mockau-Nord SH 2024 2024 Aug 28 2027 2030 38.080.000 0 0 377.000 2.000.000 1.590.000 3.300.000 15.500.000 13.341.000 1.972.000 0 0 0 0 0
neu zugeordnet OS NB Mockau (205. Schule) Neubau einer Oberschule in Mockau (205. 
Schule) Aufbau Kapazität 21 D Mockau OS 2024 2023 Aug 28 2026 2031 43.130.000 0 0 885.000 2.380.000 1.705.000 2.265.000 15.700.000 17.160.000 3.035.000 0 0 0 0 0
neu erfasst GS Max-Planck-Str., Komplexsanierung Komplexsanierung des Schulgebäudes in der 
Max-Planck-Str. als Grundschule Aufbau Kapazität 21 E Zentrum-
Nordwest GS 2030 2033 2036 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 750.000 1.500.000 4.500.000 7.500.000 7.500.000 2.900.000
20 von 23 in Zusammenstellung
geplante Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlung (€/Jahr) 430.135.495 223.429.515 171.073.650 178.463.350 188.247.400 189.979.400 192.575.450 194.242.400 180.323.500 204.925.100 217.251.000 234.120.000 226.256.000 123.205.000
Beginn Planung (Anzahl) 17 26 30 11 2 4 15 35 2 6 4 3 9 0
Beginn Bau (Anzahl) 7 10 22 15 7 4 7 6 3 27 22 3 7 4
Veränderungen 
gegenüber der 
Strategie 2022
Kurzbezeichnung Maßnahme Maßnahmenbeschreibung Erläuterung zur 
Kapazität
Block 
Blockfolge
Ortsteil
Schulart / 
Kategorie
Planungs-
beginn
Planjahr
(Strategie 
2022)
Bau-
beginn
Baujahr
(Strategie 
2022)
Bau-
ende
Gesamt-
baukosten IST bis 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
GYM Engelsdorf Interim Neubau eines Interims für das Gymnasium 
Engelsdorf Erhalt Kapazität 22 A Engelsdorf Interim 2027 2025 2029 2028 2030 5.675.000 275.000 0 0 0 0 50.000 2.500.000 1.300.000 1.550.000 0 0 0
Maßnahme angepasst GYM Schule Engelsdorf - 
Komplexsanierung
Komplexsanierung des Hauptgebäudes des 
Gymnasium Engelsdorf Aufbau Kapazität 22 B Engelsdorf GYM 2027 2024 2030 2027 2033 34.841.588 31.138 0 0 0 0 60.450 750.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 3.200.000 800.000 0 0
Wilhelm Wander, Interim Neubau eines Interims für die Wilhelm-Wander-
Schule Erhalt Kapazität 23 A Neustadt-
Neuschönefeld Interim 2024 2023 2026 2026 2027 3.450.000 0 0 350.000 1.100.000 1.100.000 250.000 250.000 400.000 0 0 0 0 0 0
W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan. Komplexsanierung der Wilhelm-Wander-
Schule, Haus 2 Erhalt Kapazität 23 B Neustadt-
Neuschönefeld GS 2024 2023 2027 2026 2030 12.624.000 0 0 374.000 750.000 1.750.000 4.500.000 4.500.000 750.000 0 0 0 0 0 0
Neubau SH Petrischule + Schule 
Floßplatz
Neubau einer Sporthalle am Standort Hohe 
Straße für die Petrischule und Schule am 
Floßplatz
Aufbau Kapazität 24 A Zentrum-Süd SH 2022 2022 2026 2025 2028 13.708.250 444.000 197.000 1.214.200 4.441.000 4.640.800 2.771.250 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporthalle für Gym. Thomasschule
Neubau einer nicht genormten 1 Feld-
Sporthalle für die Thomasschule auf Grund der 
geringen Fläche in der Alexanderstraße
Aufbau Kapazität 24 B Zentrum-West SH 2028 2024 2029 2027 2030 5.500.000 0 0 0 0 0 500.000 1.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0
G.-Schumann-OS, Neubau 2-FeldSH - 
Glockenstraße!
Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die 
Oberschule G.-Schumann-Schule Erhalt Kapazität 24 C Zentrum-Südost SH 2030 2024 2032 2027 2034 9.800.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 750.000 2.000.000 3.500.000 3.350.000 0 0
neu erfasst Schule Rückmarsdorf, Interim Neubau eines Interims für die Schule 
Rückmarsdorf Erhalt Kapazität 25 A Rückmarsdorf Interim 2020 2025 2025 4.807.050 0 299.600 1.518.200 1.959.150 931.250 78.850
Schule Rückmarsdorf, Komplexsanierung 
und Erweiterungsbau
Komplexsanierung und Erweiterung der Schule 
Rückmarsdorf Aufbau Kapazität 25 B Rückmarsdorf GS 2020 2021 2026 2023 2028 20.994.924 912.475 1.029.899 268.600 5.645.150 9.400.650 3.420.750 0 0 0 0 0 0 0 0
neu erfasst Schule Gundorf, Interim Neubau eines Interims für die Schule Gundorf Erhalt Kapazität 26 A Böhlitz-
Ehrenberg Interim 2021 2024 2025 2.267.300 0 1.191.536 470.000 271.850 138.950
Schule Gundorf, Komplexsanierung und 
Erweiterung 
Komplexsanierung und Erweiterung der Schule 
Gundorf Aufbau Kapazität 26 B Böhlitz-
Ehrenberg GS 2021 2021 2025 2024 2027 10.376.365 548.341 451.592 2.756.750 3.628.000 2.856.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neu erfasst Schule Miltitz, Interim Binzer Str. 14 Instandsetzung der Binzer Straße 14 als 
Interim für die Schule Miltitz Erhalt Kapazität 27 A Miltitz Interim 2022 2024 2025 1.765.860
GS Mititz, Komplexsanierung Komplexsanierung und Erweiterung der Schule 
Miltitz Aufbau Kapazität 27 B Miltitz GS 2022 2022 2025 2025 2027 14.112.938 208.033 586.705 1.756.100 4.750.000 5.000.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
neu erfasst 46. Schule, Interim Queckstraße Neubau eines Interims für die 46. Schule in der 
Queckstraße Erhalt Kapazität 28 A Neulindenau Interim 2030 2031 2033 16.100.000 0 0 0 0 450.000 5.500.000 5.500.000 4.650.000 0 0 0
SH 46. Schule, Neubau Neubau einer 1-Feld-Sporthalle für die 46. 
Schule Erhalt Kapazität 28 B Neulindenau SH 2030 2026 2033 2029 2036 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 140.000 280.000 1.400.000 2.450.000 2.100.000 560.000
46. Schule, Komplexsanierung; vorher: 
Kapazitätserweiterung Komplexsanierung der 46. Schule Erhalt Kapazität 28 C Neulindenau GS 2030 2028 2033 2031 2036 27.440.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 560.000 3.570.000 5.600.000 7.000.000 8.400.000 2.240.000
neu zugeordnet 100. Schule - Komplexsanierung Komplexsanierung der 100. Schule Erhalt Kapazität 29 A Grünau GS 2024 2025 2027 2028 2030 17.365.500 0 0 245.000 700.000 4.000.000 5.000.000 5.095.500 2.325.000 0 0 0 0 0 0
neu zugeordnet Innere Sanierung 84. Schule Innere Sanierung der 84. Schule Erhalt Kapazität 29 B Grünau OS 2029 2028 2032 2031 2035 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 750.000 1.500.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 2.700.000
neu zugeordnet Innere Sanierung 85. Schule Innere Sanierung der 85. Schule Erhalt Kapazität 29 C Grünau GS 2032 2027 2035 2030 2037 10.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 350.000 2.500.000 4.000.000 4.000.000
neu zugeordnet
Wladimir-Filatow-Schule, 
Komplexsanierung Sanierung der Wladimir-Filatow-Schule Erhalt Kapazität 29 D Grünau FÖS 
Lern 2035 2028 2037 2031 2040 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 650.000
neu erfasst Hans-Christian-Andersen-Schule, Interim Neubau eines Interims für die Hans-Chrstian-
Andersen-Schule Erhalt Kapazität 30 A Sellerhausen-
Stünz Interim 2030 2032 2033 4.650.000 0 0 0 0 0 150.000 450.000 2.500.000 1.550.000
Hans-Christian-Andersen-Schule, 
Komplexsanierung
Sanierung der Hans-Christian-Andersen-
Schule Erhalt Kapazität 30 B Sellerhausen-
Stünz GS 2030 2027 2033 2030 2036 27.440.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 560.000 3.570.000 5.600.000 7.000.000 8.400.000 2.240.000
BSZ Karl-Heine, Pansastr., 
Komplexsanierung Sanierung der Karl-Heine-Schule Erhalt Kapazität 31 B Neu-Lindenau BSZ 2030 2027 2033 2030 2036 30.500.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 650.000 1.500.000 2.700.000 8.000.000 9.600.000 8.000.000
neu zugeordnet Grundschule Mölkau, Komplexsanierung Sanierung der der Grundschule Mölkau Erhalt Kapazität 32 A Mölkau GS 2029 2027 2032 2030 2035 18.296.000 0 0 0 0 0 0 0 421.000 2.380.000 3.734.000 4.667.000 5.600.000 1.494.000 0
neu zugeordnet SH Oberschule Mölkau, 
Komplexsanierung oder Ersatzneubau
Sanierung der Sporthalle der Schulen in 
Mölkau Erhalt Kapazität 32 A Mölkau SH 2029 2028 2032 2031 2035 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 320.000 1.600.000 2.800.000 2.420.000 640.000 0
OS Mölkau, Komplexsanierung Sanierung der Oberschule Mölkau Erhalt Kapazität 32 B Mölkau OS 2031 2028 2034 2031 2037 12.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 750.000 1.500.000 5.000.000 5.000.000
neu erfasst GYM Neue Nikolaischule, 
Komplexsanierung Sanierung der Neuen Nikolaischule Erhalt Kapazität 32 C Stötteritz GYM 2032 2035 2038 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neu erfasst Schule Seehausen, Interim Neubau eines Interims für die Schule 
Seehausen Erhalt Kapazität 33 A Seehausen Interim 2030 2032 2033 3.437.000 0 0 0 0 0 81.000 297.000 1.809.000 250.000 250.000 250.000 500.000
Schule Seehausen, Komplexsanierung Sanierung der Schule Seehausen Erhalt Kapazität 33 B Seehausen GS 2030 2027 2033 2030 2036 15.460.000 0 0 0 0 0 0 0 23.500 188.000 1.198.500 2.625.000 4.500.000 4.625.000 2.300.000
nur getrennt 
ausgewiesen SH Schule Seehausen, Sanierung Sanierung der Sporthalle der Schule 
Seehausen Erhalt Kapazität 33 B Seehausen SH 2030 2027 2033 2030 2036 4.892.000 0 0 0 0 0 56.000 112.000 224.000 750.000 1.500.000 1.500.000 750.000
neu erfasst Geschwister-Scholl-Oberschule 
Liebertwolkwitz, Interim
Neubau eines Interims für die Geschwister-
Scholl-Schule Liebertwolkwitz Erhalt Kapazität 34 A Liebert- 
wolkwitz Interim 2030 2032 2033 15.560.000 0 0 0 0 0 0 0 480.000 1.760.000 10.720.000 2.600.000 0 0 0
Geschwister-Scholl-Oberschule 
Liebertwolkwitz, Komplexsanierung
Sanierung der Geschwister-Scholl-Schule 
Liebertwolkwitz Erhalt Kapazität 34 B Liebert- 
wolkwitz OS 2030 2027 2033 2030 2036 20.918.000 0 0 0 0 0 0 0 53.500 428.000 2.728.500 4.267.000 5.334.000 6.400.000 1.707.000
nur getrennt 
ausgewiesen
Sanierung der Sporthalle der Schule 
Liebertwolkwitz
Sanierung der Sporthalle der Geschwister-
Scholl-Schule Liebertwolkwitz Erhalt Kapazität 34 B Liebert- 
wolkwitz SH 2030 2027 2033 2030 2036 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 56.000 112.000 224.000 1.120.000 1.960.000 1.680.000 448.000
Maßnahme angepasst Auslagerungsschule Katzmannstr.
Neubau einer Auslagerungsschule am Standort 
Katzmannstr.- Zunächst Nutzung zum 
Kapazitätsaufbau weiterführender 
Schulbereich
Aufbau Kapazität 35 A Mockau-Nord Interim 2024 2025 2027 15.472.450 0 0 2.500.000 5.972.450 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neu erfasst GS/FÖS Carl-von-Linne-Schule/Lindenhof-
Schule, Komplexsanierung
Komplexsanierung der Schulgebäude Carl-
von-Linne-Schule / Lindenhofschule Erhalt Kapazität 35 B Eutritzsch FÖS 2029 2031 2035 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 400.000 1.500.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000
neu erfasst SH Carl-von-Linne/Lindenhof Sanierung der Sporthalle Carl-von-Linne-
Schule / Lindenhofschule Erhalt Kapazität 35 B Eutritzsch SH 2029 2032 2034 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 160.000 320.000 1.600.000 2.800.000 0 0
neu zugeordnet GS 33. Schule, Komplexsanierung Sanierung der 33. Schule Erhalt Kapazität 35 C Eutritzsch GS 2033 2035 2038 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 450.000 850.000 3.000.000
nur getrennt 
ausgewiesen SH 33. Schule, Sanierung Sanierung der Sporthalle der 33. Schule Erhalt Kapazität 35 C Eutritzsch SH 2033 2035 2038 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 250.000 750.000 1.750.000
neu zugeordnet OS 35. Schule, Komplexsanierung und 
Erweiterung Sanierung und Erweiterung der 35. Schule Aufbau Kapazität 35 D Gohlis OS 2035 2028 2038 2031 2040 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 450.000
nur getrennt 
ausgewiesen SH 35. Schule, Sanierung Sanierung der Sporthalle der 35. Schule Erhalt Kapazität 35 D Gohlis SH 2035 2028 2038 2031 2040 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 250.000
OS 20. Schule, Bästleinstr., 
Kapazitätserweiterung Kapazitätserweiterung der 20. Schule Aufbau Kapazität 36 A Schönefeld OS 2023 2023 2024 0 2025 3.864.050 295.000 2.489.550 1.022.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS 20. Schule, Bästleinstr., NB 2-F-SH Neubau einer 2-Feld-Sporthalle am Standort 
Bästleinstraße Aufbau Kapazität 36 B Schönefeld SH 2029 2026 2032 2029 2036 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 75.000 200.000 400.000 2.000.000 3.500.000 3.025.000 800.000
neu erfasst 20. Schule Interim für die Innensanierung Neubau Interim für die 20. Schule Erhalt Kapazität 36 C Schönefeld Interim 2029 2032 2033 10.000.000 0 0 0 0 0 150.000 750.000 3.100.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
20. Schule Innensanierung Innensanierung der 20. Schule Erhalt Kapazität 36 D Schönefeld OS 2030 2028 2033 2031 2036 15.680.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 320.000 2.040.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 1.280.000
neu erfasst Schule am Auwald, Interim Neubau eines Interims für die Schule am 
Auwald Erhalt Kapazität 37 A Schleußig Interim 2030 2032 2033 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 750.000 2.100.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
21 von 23 in Zusammenstellung
geplante Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlung (€/Jahr) 430.135.495 223.429.515 171.073.650 178.463.350 188.247.400 189.979.400 192.575.450 194.242.400 180.323.500 204.925.100 217.251.000 234.120.000 226.256.000 123.205.000
Beginn Planung (Anzahl) 17 26 30 11 2 4 15 35 2 6 4 3 9 0
Beginn Bau (Anzahl) 7 10 22 15 7 4 7 6 3 27 22 3 7 4
Veränderungen 
gegenüber der 
Strategie 2022
Kurzbezeichnung Maßnahme Maßnahmenbeschreibung Erläuterung zur 
Kapazität
Block 
Blockfolge
Ortsteil
Schulart / 
Kategorie
Planungs-
beginn
Planjahr
(Strategie 
2022)
Bau-
beginn
Baujahr
(Strategie 
2022)
Bau-
ende
Gesamt-
baukosten IST bis 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Schule am Auwald, Komplexsanierung Komplexsanierung der Schule am Auwald Erhalt Kapazität 37 B Schleußig GS 2030 2028 2033 2031 2036 27.440.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 560.000 3.570.000 5.600.000 7.000.000 8.400.000 2.240.000
neu erfasst BSZ 7 Energetische Sanierung (ErgHH) Energetische Sanierung BSZ 7 am Standort 
An der  Querbreite Erhalt Kapazität 38 A Eutritzsch BSZ 2022 2025 2026 3.600.000
neu erfasst BSZ 7, An der Querbreite, Interim Neubau eines Interims für das BSZ 7 Erhalt Kapazität 38 B Eutritzsch Interim 2030 2033 2036 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 750.000 3.100.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
BSZ 7, An der Querbreite, Innere 
Sanierung
Sanierung des BSZ 7 am Standort An der 
Querbreite Erhalt Kapazität 38 C Eutritzsch BSZ 2030 2028 2033 2031 2036 19.950.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 2.550.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 1.600.000 400.000
neu erfasst Interim für Albert-Schweitzer Neubau eines Interims für die Albert-
Schweitzer-Schule Erhalt Kapazität 39 A Marienbrunn Interim 2029 2032 2035 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 1.500.000 6.550.000 250.000 250.000 500.000 0
A.-Schweitzer-Schule Weiterführung 
Innen
Weiterführung der Innensanierungder Albert-
Schweitzer-Schule Erhalt Kapazität 39 B Marienbrunn FÖS 
Körper 2029 2025 2032 2028 2035 23.950.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 2.500.000 5.500.000 5.500.000 6.500.000 3.500.000 0
neu erfasst Vorinterim Friesenstraße im Gebäude 
Georg-Schwarz-Straße bis 2030
Nach Auszug OS Georg-Schwarz-Straße ins 
Schulgebäude Uhlandstraße Bildung eines 
Vorinterim Friesenstraße
40 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neu erfasst Gebäude Georg-Schwarz-Str., 
Komplexsanierung
Komplexsanierung des Schulgebäudes an der 
Georg-Schwarz-Str. für die 157. Schule nach 
Auszug des Vorinterim Friesenstraße
Erhalt Kapazität 40 B Leutzsch OS 2029 2032 2035 26.100.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 750.000 1.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 1.000.000
GS 157. Schule, Komplexsanierung Komplexsanierung der 157. Schule Erhalt Kapazität 40 C Leutzsch GS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme angepasst Auslagerungsschule Philip-Reis-Straße Umsetzung des Objektes Klettenstraße 43 an 
den Standort Philip-Reis-Str Aufbau Kapazität 40 D Leutzsch Interim 2034 2025 2037 2027 2038 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 875.000 2.500.000
Neubau 2-Feld-Sporthalle am Standort 
Philip-Reis-Str
Neubau 2-Feld-Sporthalle am Standort Philip-
Reis-Str 40 D Leutzsch SH 2034 2025 2037 2027 2038 3.445.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 275.000 3.120.000
neu zugeordnet Robert-Schumann-Schule, GYM 
Komplexsanierung
Komplexsanierung der Robert-Schumann-
Schule Erhalt Kapazität 40 E Altlindenau GYM 2035 2028 2038 2031 2040 36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 350.000
neu erfasst Interim H.-Pestalozzi
Neubau eines Interims und 
Freiflächengestaltung für die Heinrich-
Pestalozzi-Schule am Standort Leipziger 
Straße; danach Nutzung der Freifläche für den 
Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg
Erhalt Kapazität 41 A Böhlitz-
Ehrenberg OS 2024 2026 2027 5.849.950 0 0 249.950 850.000 3.500.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0
Maßnahme angepasst OS H.-Pestalozzi, Komplexsanierung Komplexsanierung der Heinrich-Pestalozzi-
Schule Erhalt Kapazität 41 B Böhlitz-
Ehrenberg OS 2024 2023 2028 2026 2031 24.000.000 0 0 200.000 650.000 1.500.000 5.500.000 5.500.000 6.500.000 3.500.000 650.000 0 0 0 0
neu erfasst
Interim Johannes-Kepler-Schule / 56. 
Schule / Martin-Herrmann-Straße
Neubau eines Interims für die Johnannes-
Kepler-Schule, 56. Schule und Martin-
Herrmann-Straße
Erhalt Kapazität 42 A 2028 2030 2032 16.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nur getrennt 
ausgewiesen SH Martin-Hermann-Str., Sanierung Komplexmodernisierung der bestehenden 1-
Feld-Sporthalle Erhalt Kapazität 42 AA Groß- 
zschocher SH 2023 2022 2027 2025 2029 5.450.000 0 0 0 0 450.000 1.500.000 3.500.000
Maßnahme angepasst
GMS M.-Hermann-Str., KomplexS + Erw.
Komplexmodernisierung und Erweiterung 
Schulgebäude an der Martin-Herrmann-Straße 
1 zu einer 4-zügigen Gemeinschaftsschule
Aufbau Kapazität 42 B Groß-zschocher GMS 2023 2022 2030 2025 2033 42.422.605 39.605 575.000 2.000.000 0 0 0 625.000 6.250.000 11.255.000 10.781.000 8.897.000 2.000.000 0 0
Maßnahme angepasst
GYM Johannes-Kepler, Dieskaustr., 
Komplexsanierung 
Komplexsanierung der Johannes-Kepler-
Schule Erhalt Kapazität 42 C Klein- 
zschocher GYM 2029 2025 2033 2028 2036 35.553.526 168.526 0 0 0 0 0 0 135.000 750.000 1.500.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 4.000.000
Maßnahme angepasst 56. OS Sanierung Komplexsanierung der 56. Schule Aufbau Kapazität 42 D Groß- 
zschocher OS 2032 2028 2036 2031 2039 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 750.000 1.500.000 5.500.000 8.500.000
Maßnahme angepasst SH 56. Schule, Neubau Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die 56. 
Schule Aufbau Kapazität 42 D Groß- 
zschocher SH 2032 2028 2036 2021 2039 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 200.000 400.000 2.000.000 3.500.000
GYM NB 2-F-SH Lützner Str.
Neubau einer 2-Feld-Sporthalle am Standort 
Lützner Straße für die Robert-Schumann-
Schule
ohne Altlindenau SH 2017 2021 2022 2022 Okt 24 8.287.500 5.148.488 4.162.175 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch Neubau eines 5-zügigen Gymnasiums mit 3-
Feld-Sporthalle am Standort Messe-Allee Aufbau Kapazität ohne Wiederitzsch GYM 2018 2021 2022 2022 Apr 24 58.082.700 45.848.588 11.614.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld 
SH
Neubau einer 5-zügigen Oberschule mit 2-Feld-
Sporthalle sam Standort Messe-Allee Aufbau Kapazität ohne Wiederitzsch OS 2018 2021 2019 0 2021 35.148.300 34.636.376 553.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager 
Spitze
Neubau eines 5-zügigen Gymnasiums mit 6-
Feld-Sporthalle am Standort Prager Spitze Aufbau Kapazität ohne Zentrum-Südost GYM 2018 2021 2022 2022 2023 66.788.800 62.415.740 3.669.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neu erfasst Schule Hauptbahnhof Westseite
Alternative Beschaffung Schulhausbau - 
Abschluss eines Grundstückskaufvertrages mit 
Bauverpflichtung für ein fünfzügiges 
Gymnasium mit Dreifeldsporthalle am Standort 
Hauptbahnhof Westseite
Aufbau Kapazität ohne Mitte GYM 2021 2024 76.529.396
Sporthalle OS Ratzelstr. Neubau einer Sporthalle für die Schule 
Ratzelstraße ohne Klein-zschocher SH 2022 2022 Sep 24 2025 Dez 25 9.202.100 524.300 3.310.000 5.287.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau OS Kolmstr. Neubau einer Oberschule am Standort 
Kolmstr. Aufbau Kapazität ohne Stötteritz OS 2022 2022 Jul 26 2025 Jul 29 26.538.803 27.401 1.256.002 750.000 2.442.000 5.500.000 13.000.000 3.563.400 0 0 0 0 0 0 0
nur getrennt 
ausgewiesen
Neubau Sporthalle am Standort 
Kolmstraße
Neubau Sporthalle am Standort Kolmstraße 
mit Tribüne ohne Stötteritz SH 2022 2022 Jul 26 2025 Jul 29 6.510.750 0 340.550 175.000 858.000 1.000.000 3.000.000 1.137.200 0 0 0 0 0 0 0
Neubau GS Gregor-Fuchs-Straße 45 Neubau einer Grundschule in der Gregor-
Fuchs-Straße 45 Aufbau Kapazität ohne Anger-
Crottendorf GS 2024 2023 Nov 28 2026 Nov 31 25.675.000 0 87.500 87.500 500.000 750.000 1.500.000 6.000.000 8.750.000 7.500.000 500.000 0 0 0 0
nur getrennt 
ausgewiesen
Neubau einer Sporthalle für die neue GS 
Gregor-Fuchs-Str. 45
Neubau einer Sporthalle für die neue GS 
Gregor-Fuchs-Str. 45 ohne Anger-
Crottendorf SH 2024 2023 Nov 28 2026 Nov 31 11.750.000 0 75.000 75.000 200.000 400.000 2.750.000 3.500.000 3.500.000 1.000.000 250.000 0 0 0 0
GS am Schwimmstadion NB / Neuer 
Standort im gem. SM Mitte
Neubau einer Grundschule am Standort 
Schwimmstadion / Arena II Aufbau Kapazität ohne Mitte GS 2026 2023 Nov 30 2026 Nov 33 34.500.000 0 0 0 0 500.000 1.000.000 1.500.000 4.500.000 8.750.000 8.750.000 7.500.000 500.000 0 0
nur getrennt 
ausgewiesen
Neubau Sporthalle am Standort 
Schwimmstadion
Neubau Sporthalle am Standort 
Schwimmstadion / Arena II Aufbau Kapazität ohne Mitte SH 2026 2023 Nov 30 2026 Nov 33 11.820.200 0 0 0 0 170.200 400.000 750.000 1.500.000 3.500.000 3.500.000 1.000.000 250.000 0 0
GYM Lichtenberg, Stuttgarter Allee, 
Neubau 3-Feld-SH, am BBZ Grünau
Neubau einer 3-Feld-Sporthalle die Georg-
Christoph-Lichtenberg-Schule am Standort 
Stuttgarter Allee
ohne Grünau SH 2024 2024 Okt 28 2027 Okt 31 16.435.800 0 113.000 369.300 611.300 578.900 1.965.600 5.670.300 5.127.400 2.000.000 0 0 0 0 0
Neubau GS Lützschena-Stahmeln Neubau einer Grundschule am Standort 
Lützschena-Stahmeln Aufbau Kapazität ohne Lützschena-
Stahmeln GS 2024 2024 Dez 28 2027 Jul 31 38.656.400 0 25.000 1.195.000 3.329.000 1.364.300 1.820.500 8.163.800 10.846.800 7.890.900 4.115.300 29.000 4.000 0 0
nur getrennt 
ausgewiesen
Neubau einer Sporthalle am Standort 
Lützschena-Stahmeln
Neubau einer Sporthalle am Standort 
Lützschena-Stahmeln ohne Lützschena-
Stahmeln SH 2024 2024 Dez 28 2027 Jul 31 10.976.000 0 0 122.250 647.950 293.400 638.400 2.093.750 2.753.050 3.580.300 846.900 0 0 0 0
neu erfasst SH 100. Schule; Ersatzneubau gestapelte 
3 Feld-Sporthalle Ersatzbau einer Sporthalle für die 100. Schule Erhalt Kapazität ohne Grünau SH 2024 Nov 25 Jun 27 9.599.600 0 50.000 2.000.000 4.000.000 3.469.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neu erfasst InterimsSH 100. Schule temporärer Ersatzbau einer Sporthalle für die 
100. Schule Erhalt Kapazität ohne Grünau SH 2024 Jun 25 Dez 25 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahme angepasst Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl.
Ersatzneubau einer 6-Feld-Sporthalle inklusive 
Freianlagen für die Schulen im Schulzentrum 
Grünau 
ohne Grünau-Nord SH 2030 2025 2033 2028 2036 22.000.000 0 0 0 0 0 0 0 77.000 440.000 880.000 4.400.000 7.700.000 6.743.000 1.760.000
GMS Eutritzscher Freiladebahnhof Errichtung einer Gemeinschaftsschule am 
Standort Eutritzscher Freiladebahnhof Aufbau Kapazität ohne Eutritzsch GMS 2026 2024 2029 2027 2033 61.400.000 0 0 0 0 150.000 750.000 5.000.000 15.000.000 18.000.000 18.000.000 4.500.000 0 0 0
nur getrennt 
ausgewiesen
Sporthalle für die GMS Eutritzscher 
Freiladebahnhof
4- Feld-Sporthalle für die GMS Eutritzcher 
Freiladebahnhof ohne Eutritzsch SH 2026 2025 2029 2028 2033 16.025.000 0 0 0 0 75.000 450.000 2.000.000 3.500.000 4.750.000 4.750.000 500.000 0 0 0
Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die Schule 
am Weißeplatz ohne Stötteritz SH 2029 2025 2032 2028 2035 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 750.000 2.000.000 2.000.000 1.700.000 300.000 0
neu erfasst Sportraummodul für die
Förderschule am Neptunweg
Errichtung Interim Sportraummodul für die
Förderschule am Neptunweg ohne Grünau 2024 2025 2024 2028 Mrz 25 607.000 0 384.750 218.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßnahmen ohne Blockfolge - Neubau Schulen und Sporthallen
22 von 23 in Zusammenstellung
geplante Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlung (€/Jahr) 430.135.495 223.429.515 171.073.650 178.463.350 188.247.400 189.979.400 192.575.450 194.242.400 180.323.500 204.925.100 217.251.000 234.120.000 226.256.000 123.205.000
Beginn Planung (Anzahl) 17 26 30 11 2 4 15 35 2 6 4 3 9 0
Beginn Bau (Anzahl) 7 10 22 15 7 4 7 6 3 27 22 3 7 4
Veränderungen 
gegenüber der 
Strategie 2022
Kurzbezeichnung Maßnahme Maßnahmenbeschreibung Erläuterung zur 
Kapazität
Block 
Blockfolge
Ortsteil
Schulart / 
Kategorie
Planungs-
beginn
Planjahr
(Strategie 
2022)
Bau-
beginn
Baujahr
(Strategie 
2022)
Bau-
ende
Gesamt-
baukosten IST bis 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Maßnahme angepasst Ersatzneubau gestapelte 4-Feld-Halle am 
Standort Gustav-Hertz-Gymnasium
Neubau einer 4-Feld-Sporthalle für das Gustav-
Hertz-GYM und BSZ 1 ohne Heiterblick SH 2030 2025 2032 2028 2034 7.040.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 320.000 640.000 3.000.000 3.000.000 0 0
Neubau GS Knauthain / Schule an der 
Rehbacher Straße
Neubau einer Grundschule in Knauthain / 
Schule an der Rehbacher Straße Aufbau Kapazität ohne Knautkleeberg-
Knauthain GS 2035 2026 2038 2029 2040 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 450.000
nur getrennt 
ausgewiesen Neubau SH Knauthain Neubau einer Sporthalle in Knauthain für die 
Schule an der Rehbacher Straße ohne Knautkleeberg-
Knauthain SH 2035 2026 2038 2029 2040 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 250.000
Neubau 2-Feld-Sporthalle und mit 
Speiseversorgung Ringelnatz-Schule
Neubau 2-Feld-Sporthalle und mit 
Speiseversorgung Ringelnatz-Schule Erhalt Kapazität ohne Grünau GS 2030 2028 2033 2031 2036 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 750.000 3.500.000 3.500.000 800.000 0 0
Ersatzneubau Sporthalle Stötteritzer Str. - 
Humboldt-Schule
Ersatzneubau der Sporthalle für Humboldt-
Schule am Standort Stötteritzer Str. / 
Holsteinstraße 66
ohne Reudnitz-
Thonberg SH 2030 2027 2032 2030 2035 7.925.000 0 0 0 0 0 0 0 75.000 350.000 750.000 1.750.000 3.500.000 1.500.000 0
SZ Grünau NW Klinger H1 (innen) Komplexsanierung der Max-Klinger-Schule 
Haus 1 Aufbau Kapazität ohne Grünau-Nord GYM 2015 2021 2019 0 2021 7.116.600 6.620.257 292.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZ Grünau NW Klinger-Schule H2 Komplexsanierung der Max-Klinger-Schule 
Haus 2 Aufbau Kapazität ohne Grünau-Nord GYM 2015 2021 2021 0 2023 9.407.600 8.702.305 483.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZ Grünau NW Erweiterungsbau
Erweiterungsbau am Standort Schulzentrum 
Grünau für die Max-Klinger-Schule, die 94. 
Schule und die Comenius-Schule
ohne Grünau-Nord MZG 2015 2021 2020 0 2023 24.155.550 23.223.858 734.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZ Grünau NW Fös Grünau Komplexsanierung der Comenius-Schule 
(ehem. Schule Grünau) Erhalt Kapazität ohne Grünau-Nord FÖS 
Lern 2015 2021 2021 0 2023 9.725.510 8.297.048 1.948.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym
Komplexsanierung des Gebäudes 
Schraderhaus/Heinrichstraße für ein 4-zügiges 
Gymnasium
Aufbau Kapazität ohne Reudnitz-
Thonberg GYM 2018 2021 2022 2022 2025 40.353.100 12.013.850 20.054.108 7.758.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapazitätserweiterung Schule am 
Leutzscher Holz (ehemals 172. Schule)
Erweiterung der 172. Schule in 
Systembauweise Aufbau Kapazität ohne Altlindenau GS 2018 2021 2020 0 2023 10.652.085 10.383.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Mann-Schule, KomplexsanierungKomplexsanierung der Heinrich-Mann-Schule Aufbau Kapazität ohne Meusdorf GS 2019 2021 2022 2021 2024 21.409.210 9.666.087 11.502.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2 Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die 66. 
Schule ohne Mockau-Nord SH 2019 2021 2023 2023 2025 9.758.200 3.539.855 4.032.250 2.126.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12 Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die 
Christian-Gottlob-Frege-Schule ohne Thekla SH 2019 2021 2022 2022 2024 9.869.400 3.701.268 4.471.100 1.635.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die 
Höltystraße ohne Meusdorf SH 2020 2021 2023 2024 2026 8.561.650 2.479.096 2.997.100 1.994.300 955.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS Alfred-Kästner Teilsan.SH Innere Sanierung der Sporthalle der Alfred-
Kästner-Schule ohne Lindenthal SH 2021 2021 2023 0 2025 1.669.803 67.400 1.189.903 376.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYM Friesenstr., KomplexS Komplexsanierung des Gebäudes 
Frießenstraße für ein 3-zügiges Gymnasium Aufbau Kapazität ohne Altlindenau GYM 2021 2023 Jul 27 2026 Jul 30 37.170.995 68.595 900.000 1.800.000 600.000 3.500.000 10.000.000 14.000.000 6.302.400 0 0 0 0 0 0
nur getrennt 
ausgewiesen SH GYM Friesenstr., KomplexS Komplexsanierung Sporthalle am Standort 
Frießenstraße Aufbau Kapazität ohne Altlindenau GYM 2021 2023 Jul 27 2026 Jul 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanierung + Erw. Lumumbastraße als 
FÖS
Komplexsanierung und Erweiterung  Standort 
Lumumbastr. als Förderschule Aufbau Kapazität ohne Zentrum-Nord FÖS 
GE 2024 2023 2027 2026 2030 20.680.000 0 30.000 450.000 750.000 2.500.000 6.000.000 6.000.000 4.500.000 450.000 0 0 0 0 0
GYM Lichtenberg, Mannh. Str., Erw. Erweiterungsbau für der Georg-Christoph-
Lichtenberg-Schule Aufbau Kapazität ohne Grünau GYM 2023 2023 2024 0 Feb. 25 5.704.650 350.000 3.736.700 1.539.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FÖS Sanierung und Erweiterung 
Andromedaweg
Komplexsanierung und Erweiterung des 
Gebäudes Andromedaweg für eine 
Förderschule
Erhalt Kapazität ohne Grünau FÖS 
Erz 2023 2023 Mai 27 2026 Feb 30 21.637.553 2.553 540.000 920.000 175.000 2.500.000 6.000.000 8.000.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0
Maßnahme angepasst
GS Wiederitzsch - KomplexS Altbau und 
Ersatzneubau Anbau
Komplexsanierung des denkmalgeschützten 
Altbaus der Schule und Sporthalle  
Wiederitzsch sowie Abriss und Neubau des 
Erweiterungsanbaus
Aufbau Kapazität ohne Wiederitzsch GS 2026 2025 2028 2028 2031 15.630.000 0 0 0 0 630.000 2.500.000 3.000.000 6.000.000 3.500.000 0 0 0 0 0
Komplexsanierung und Erweiterung des 
Hortes der 60. Schule
Komplexsanierung und Erweiterung des Hortes 
der 60. Schule Aufbau Kapazität ohne Knautkleeberg-
Knauthain GS 2030 2026 2033 2029 2035 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 750.000 1.000.000 1.700.000 5.000.000 5.300.000 0
Maßnahme angepasst SH E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-
Feldhalle Sanierung Bestandssporthalle
Sanierung der Bestandssporthalle der Erich-
Zeigner-Schule ohne Plagwitz SH 2030 2026 2032 2029 2034 5.885.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 500.000 1.500.000 2.500.000 1.135.000 0 0
FÖS Engelsdorf, Kleinspielfeld Errichtung eines Kleinspielfeldes für die Schule 
Engelsdorf ohne Engelsdorf FF 2022 2023 2023 2026 2024 569.999 58.699 511.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hort Hohe Straße Einrichtung eines Hortes ohne Zentrum Süd Hort 2022 2025 2028 1.805.000 98.000 155.000 269.850 986.900 1.031.300 615.850 0 0 0 0 0 0 0 0
Multifunktional NB BBZ Grünau Neubau eines Bildungs- und Bürgerzentrums in 
Grünau ohne Grünau sonstig
es 2023 2027 2031 44.359.273 0 149.773 1.167.200 1.683.600 1.478.500 8.477.600 9.684.500 12.205.900 9.323.300 188.900 0 0 0 0
neu erfasst BSZ Ruth-Pfau FUR Einrichtung FUR Chemie und Biologie für die 
Ruth-Pfau-Schule Erhalt Kapazität ohne Klein- 
zschocher BSZ 2023 Jul 25 Jul 27 1.872.500 0 225.232 250.000 750.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche Errichtung einer zusätzlichen Hortfreifläche für 
die Erich-Zeigner-Schule ohne Plagwitz FF 2024 2023 2025 0 2026 390.000 0 10.000 365.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
GS am Auwald, Rödelstr, Schulhof Sanierung des Schulhofes der Schule am 
Auwald ohne Schleußig FF 2024 2023 2025 2026 2026 443.000 0 5.000 212.000 212.000 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0
BSZ Arwed Roßbach, Schulhof Sanierung des Schulhofes der Arwed-Roßbach-
Schule ohne Lausen-Grünau FF 2024 2023 2025 0 2026 390.000 0 10.000 365.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0
GS 91. S., Uranusstr., Radverkehrsplatz Errichtung eines Radverkehrplatzes auf dem 
Schulhof der 91. Schule ohne Grünau FF 2024 2023 2025 2026 2026 500.000 0 25.000 30.000 430.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0
GS J. Ringelnatz, Grünauer A., Schulhof Sanierung des Schulhofes der Joachim-
Ringelnatz-Schule ohne Grünau FF 2030 2023 2032 2026 2032 420.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 50.000 350.000 5.000 5.000 0 0
FÖS E. Zinna, Wincklerstr, Schulhof Sanierung des Schulhofes der Ernst-Zinna-
Schule ohne Dölitz FF 2030 2024 2032 0 2032 420.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 50.000 350.000 5.000 5.000 0 0
GS Portitz, Göbschelw. W., Schulhof Sanierung des Schulhofes der Schule Portitz ohne Portitz FF 2030 2024 2032 2027 2032 420.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 50.000 350.000 5.000 5.000 0 0
Schulbiologiezentrum Sanierung und Erweiterung 
Schulbiologiezentrum ohne Connewitz sonstig
es 2030 2027 2033 2030 2036 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 750.000 1.500.000 4.500.000 6.000.000 6.000.000 900.000
Maßnahmen ohne Blockfolge - andere Maßnahmen
Maßnahmen ohne Blockfolge - Sanierung, Erweiterung, Reaktivierung
23 von 23 in Zusammenstellung