Investitionsprogramm Kita 2016 bis 2021 - Mittelfristig bauliche Investitionen in bestehenden Kindertagesstätten im Eigentum der Stadt Leipzig, vertreten durch das Amt für Jugend, Familie und Bildung
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-02272-DS-04
Datum: 2017-04-06
Vorlagenart: Neufassung Beschlussvorlage

Ratsversammlung
Neufassung Nr. VI-DS-02272-DS-04
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Ratsversammlung 12.04.2017 Information zur Kenntnis
Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
Betreff
Investitionsprogramm Kita 2016 bis 2021 - Mittelfristig bauliche Investitionen in 
bestehenden Kindertagesstätten im Eigentum der Stadt Leipzig, vertreten durch das 
Amt für Jugend, Familie und Bildung
Beschlussvorschlag:
Die Information zum Investitionsprogramm Kita 2016 – 2021 an bestehenden 
Kindertageseirnichtungen im Eigentum der Stadt Leipzig, vertreten durch das Amt für Jugend, 
Familie und Bildung wird zur Kenntnis genommen.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 nicht relevant
 
 
Informationsvorlage 
Zum Thema: 
 
Investitionsprogramm Kita 2016 bis 2021  
Mittelfristig bauliche Investitionen in bestehenden Kindertages-
stätten im Eigentum der Stadt Leipzig, vertreten durch das Amt 
für Jugend, Familie und Bildung 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Stand: 29.03.2017 
Seite 1 von 11 / Stand 29.03.2017 
Inhalt 
1. Einleitung 
2. Ausgangslage 
3. Ableitung der mittelfristigen Investitionsplanun g 
4. Mittelfristiges Investitionsprogramm an bestehen den Kindertagestätten 
im Immobilienbesitz der Stadt Leipzig 
5. Zusammenfassung 
Seite 2 von 11 / Stand 29.03.2017 
1. Einleitung 
Die Stadt Leipzig hat sich mit dem strategischen Ziel „Schaf fung von Rahmenbedin-
gungen für eine ausgeglichene Altersstruktur, Ausrichten des Handelns der Stadt 
Leipzig auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern“ e indeutig positioniert und 
investiert bereits erhebliche Ressourcen in die Qualifizi erung der Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit und die Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes. 
Wichtige Grundlage dafür ist die Bereitstellung und Entwic klung der notwendigen 
städtischen Infrastruktur an Kindertagesstätten. Entspr echend der Fortschreibung 
des langfristigen Entwicklungskonzeptes Kindertagesstätten bis 2025 ist die Gewähr-
leistung einer möglichst wohnortnahen Versorgung mit Betr euungsplätzen vorgese-
hen. Diese Zielstellung wurde zudem mit Inkrafttreten des R echtsanspruchs auf 
einen Betreuungsplatz für Kinder ab vollendetem 1. Lebensj ahr ab August 2013 
Pflichtaufgabe der Kommune. 
Wesentlichen Anteil zur Erreichung o. g. Zielstellung hat n eben der Schaffung zu-
sätzlicher neuer Plätze und damit dem Bau neuer Einrichtung en der Bestandserhalt 
an bestehenden Kindertagesstätten. Dabei müssen die berei ts vorhandenen Einrich-
tungen instandgehalten und entsprechend der aktuellen Vor schriften und Regeln der 
Technik modernisiert werden. 
Ausgehend vom Fraktionsantrag VI-A-1604 wurde nachfolgen de Informationsvorlage 
erarbeitet. Sie zeigt die mittelfristig geplanten größere n Investitionen in das vorhan-
dene Kindertagesstättennetz der Stadt Leipzig. 
Berücksichtigt werden hierbei alle Kindertagesstätten, d ie sich im städtischen Immo-
bilienbesitz befinden und für deren bauliche Unterhaltung , einschließlich der Freiflä-
chen, die Stadt Leipzig verantwortlich ist. 
2. Ausgangslage - Baubestand der Kindertagesstätten im Imm obilienbestand 
der Stadt Leipzig 
Im Eigentum der Stadt Leipzig befinden sich derzeit 119 Einr ichtungen, mit einer Ge-
samtkapazität von ca. 15.490 Plätzen, die als Kindertagesstätten genutzt werden. 
Diese 119 Einrichtungen werden wie folgt bewirtschaftet: 
Kommunale Trägerschaft 31 Einrichtungen 
Kommunale Trägerschaft/ 
freier Träger (in einem Objekt) 
6 Einrichtungen 
Kommunale Trägerschaft/ 
weitere Nutzung (z.B. Hort, Heim, offener Freizeittreff)  
2 Einrichtungen 
freier Träger 66 Einrichtungen 
freier Träger/ weitere Nutzung (z.B. Hort, Heim, offener Freizeittreff)  14 Einrichtungen 
Seite 3 von 11 / Stand 29.03.2017 
Bezogen auf die 119 Einrichtungen sind rund 15 % der o.g. Objekte komplex moder-
nisiert oder neu errichtet. In rund 7 % der Einrichtungen erfolgten bisher keine bzw.  
nur bauliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit. Ca. 78 % der 
Einrichtungen sind lediglich in Teilen saniert bzw. modernisiert.   
3. Ableitung der mittelfristigen Investitionsplanung 
Priorität bei der Auswahl von Objekten zur Sanierung und Mod ernisierung muss die 
Einhaltung aktueller Vorschriften bzw. die Erfüllung von A uflagen der Genehmi-
gungsbehörden sein, wenn diese nicht im Rahmen der allgemei nen Bauunterhaltung 
aus dem Ergebnishaushalt finanziert werden können. Gleich es gilt für generell not-
wendige Reparaturen der allgemeinen Werterhaltung zur Beh ebung von Mängeln 
und Bauschäden (natürlicher Verschleiß).  
Zudem besteht der Bedarf, neue Anforderungen bei der Anpass ung der Räumlich-
keiten und der Freiflächen an heutige pädagogische Konzept e und den Gesund-
heitsschutz zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesonde re die Funktionalität und die 
entsprechend zeitgemäße Gestaltung der Innenräume und der Freigelände.  
Unabhängig von o.g. Aussagen muss auf Grund der Vielzahl der Anforderungen im-
mer eine intensive Einzelabwägung zur Auswahl der vorrangi g zu sanierenden Ob-
jekte, einschließlich dem Sanierungsumfang, erfolgen. So ist zum Beispiel zu beach-
ten, ob die Baumaßnahmen im genutzten Zustand durchgeführt werden können oder 
eine Auslagerung während der Bauzeit notwendig und möglich ist. Größere Sanie-
rungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind bei Kindertages einrichtung nur im un-
genutzten Zustand möglich. Gleichfalls ist immer auch zu be rücksichtigen, inwieweit 
bereits Sanierungsmaßnahmen erfolgt sind und deren Fortse tzung bzw. Komple-
mentierung wirtschaftlich sinnvoll ist. 
Weitere Kriterien bei der Auswahl der vorrangig zu sanieren den Objekte haben zu-
dem die Bedeutung der Einrichtung für die Bedarfsplanung de r Stadt Leipzig (Lage 
im Stadtgebiet) und die Kapazität der betreffenden Kindert agesstätte (Anzahl der 
Betreuungsplätze). 
Seite 4 von 11 / Stand 29.03.2017 
4. Mittelfristiges Investitionsprogramm an bestehenden Kindertagesstätten im 
Immobilienbesitz der Stadt Leipzig 
4.1 Laufende Bauliche Investitionen im Finanzhaushalt 
Einrichtung Gesamt- 
investition 
Geplanter 
Fördermitte-
leinsatz 
Aktuelle 
Einordnung in die mit-
telfristige  Haushalts-
planung 
Reichelstraße 5, 
(komplette innere Sanierung einschließlich 
Brandschutz, Bauwerkstrockenlegung) 
Projektstand: 
• Genehmigungsplanung (LP 4) ab-
geschlossen (u.a. Baubeschluss 
VI-DS 02859 NF-02) 
• Baubeginn im teilgenutztem Zu-
stand ab 04/2017 
• vollständige Auslagerung noch in 
Klärung 
• Fördermittel in VwV-Investkraft 
(Budget Bund) beantragt 
2.731.600 € 2.018.700 € 2015 - 2018 
Leonhard – Frank- Str 24,  
(komplexe Sanierung, einschließlich Brand-
schutz) 
Projektstand: 
• Entwurfsplanung (LP 3) abge-
schlossen (Baubeschluss VI-DS 
03386) 
• Baubeginn ab 06/2017 
• Auslagerung in Klärung 
• Fördermittel in VwV-Investkraft 
(Budget Bund) beantragt 
3.200.000 € 2.373.750 € 2015 - 2018 
Ferdinand – Rhode - Straße 17, 
(komplette innere Sanierung, einschließlich 
Brandschutz) 
Projektstand: 
• Entwurfsplanung (LP 3) abge-
schlossen / Baubeschluss offen 
• Baubeginn Sommer 2017 geplant 
• Auslagerung noch ungeklärt 
• Fördermittel in VwV-Investkraft 
(Budget Bund) beantragt 
Verzögerungen wahrscheinlich (s.o.) 
2.400.000 € 1.770.000 € 2015 - 2018 
Seite 5 von 11 / Stand 29.03.2017 
Richard - Lehmann - Str. 28- 30,             
(komplette innere Sanierung, einschließlich 
Brandschutz) 
Projektstand: 
• Planungsbeginn 2017 
• Baubeginn 2019 
• Auslagerung ungeklärt 
• Fördermittel gemäß VwV Kitabau 
(KSV) Kita – Invest vorgesehen in 
2018 zu beantragen 
3.510.000 € 1.620.000 € 2016  - 2020 
Dahlienstraße 75, 
(Brandschutz, einschließlich Erneuerung 
Elektroinstallation) 
Projektstand: 
• Vorentwurfsplanung (LP 3) 1. Quar-
tal 2017 abgeschlossen 
• Baubeginn Sommer 2017 geplant 
• Teilauslagerung in Klärung 
Verzögerung auf Grund der Erweiterung der 
Aufgabenstellung während der Planung. 
Finanzierung u.a. durch Ermächtigung 
aus Vorjahren ! 
371.950 € - 2016 –  2018 
Waldkerbelstraße 20, 
(Brandschutz, inklusive zusätzliche Außen-
treppe und Erneuerung Elektroinstallation) 
Projektstand: 
• Entwurfsplanung (LP 4) abge-
schlossen (Baubeschluss VI-DS 
03022) 
• Baubeginn 09/2017 
• Auslagerung nicht notwendig, Sa-
nierung in Bauabschnitten in freige-
lenkten Bereichen 
• Fördermittel gemäß VwV Kitabau 
(KSV) Kita – Invest bereits bewilligt 
Verzögerung auf Grund von Kosten- 
erhöhung während der Planung. 
Finanzierung u.a. durch Ermächtigung 
aus Vorjahren ! 
935.000 € 450.000 € 2016 –  2018 
Seite 6 von 11 / Stand 29.03.2017 
Theodor-Neubauer-Straße 18,  
(zusätzliche Außentreppen für Brandschutz 
anschließemd Freiflächenneugestaltung, 
siehe Ergebnishaushalt Pkt. 4.2)
Projektstand: 
• Vorbereitung der Vergabe (LP 6) 
abgeschlossen 
• Realisierung bis 04/2017 
• Auslagerung nicht notwendig 
Verzögerung durch Änderung der Aufga-
benstellung während der Planung. 
Finanzierung auch durch Ermächtigung aus 
Vorjahren 
190.000 € - 2015 – 2017 
Hans–Otto-Straße 2a, 
(Brandschutz, inklusive zusätzliche Außen-
treppen und Erneuerung Elektroinstallation) 
Projektstand: 
• Genehmigungsplanung (LP 4) ab-
geschlossen (Baubeschluss VI-DS 
02996) 
• Baubeginn Sommer 2017 
• Auslagerung geklärt 
• Fördermittel in VwV-Investkraft 
(Budget Bund) beantragt 
Verlängerung Projektlaufzeit bis 2018 
Finanzierung auch durch Ermächtigung aus 
Vorjahren ! 
442.000 € 270.000 € 2016 –  2018 
Arthur–Nagel-Straße 1, 
(Brandschutz, inklusive zusätzliche Außen-
treppen und Erneuerung Elektroinstallation) 
Projektstand: 
• Genehmigungsplanung (LP 4) ab-
geschlossen 
(Baubeschluss VI-DS 03277) 
• Baubeginn Sommer 2017, 
• Teilauslagerung innerhalb Gebäude 
geklärt 
• Fördermittel in VwV-Investkraft 
(Budget Bund) beantragt 
Verlängerung Projektlaufzeit bis 2018 
900.000 € 607.500 € 2016 -  2018 
Seite 7 von 11 / Stand 29.03.2017 
Kita Tarostraße 7/9, 
(Brandschutz, inklusive zusätzliche Außen-
treppen und Erneuerung Elektroinstallation) 
Projektstand: 
• Entwurfsplanung (LP3) abgeschlos-
sen 
• Baubeginn offen 
• Auslagerung nicht geklärt 
• Fördermittel gemäß VwV Kitabau 
(KSV) Kita – Invest bereits bewilligt 
Verzögerung, Problem Baufreiheit, derzeit 
Prüfung ob Sanierung im Rahmen einer Ka-
pazitätserweiterung erfolgen kann (Förder-
mittel werden dann an freie Träger umge-
widmet und ggf. Neubeantragung) 
Finanzierung auch durch Ermächtigung aus 
Vorjahren ! 
150.000 €  - 
2016 – 2018 / 
ggf.2019 ff 
4.2 Laufende größere Investitionen im Ergebnishaushalt 
Einrichtung Gesamt- 
investition 
Geplanter 
Fördermittelein-
satz 
Aktuelle 
Einordnung in die mit-
telfristige  Haushalts-
planung 
Am Kirschberg 37,  
(Modernisierung Sanitärbereiche) 
Projektstand: 
• abgeschlossen 
60.000 € 0 € 2016 
Hans–Otto Str. 2a,  
(energetische  Modernisierung – 
äußere Hülle ) 
Projektstand: 
• Genehmigungsplanung (LP 4) 
abgeschlossen (Baubeschluss 
VI-DS 02996) 
• Baubeginn Sommer 2017, 
• Teilauslagerung geklärt 
• Fördermittel in VwV-Invest-
kraft (Budget Bund) beantragt 
Verlängerung Projektlaufzeit bis 2018 
1.600.000 € 700.000 € 2015 – 2018 
Theodor-Neubauer–Straße 18, 
(Aufwertung Freianlagen) 
Projektstand: 
• Vorbereitung der Vergabe 
150.000 € - 2015 – 2017 
Seite 8 von 11 / Stand 29.03.2017 
 (LP 6) abgeschlossen 
• Baubeginn  Frühjahr 2017, 
• Auslagerung nicht notwendig 
Verzögerung durch technologische 
Abhängigkeit „Anbau Außentreppen“ 
(siehe Finanzhaushalt Pkt. 4.1) 
Tschaikowskistraße 28, 
(Austausch Fenster, 
Fassadenarbeiten) 
Projektstand: 
• Vorbereitung der Vergabe 
 (LP 6) abgeschlossen, (Bau-
beschluss VI-DS 02225) 
• Baubeginn  01/2017, 
• Auslagerung nicht notwendig 
490.000 € - 2015 - 2017 
Sternwartenstraße 30, 
(Aufwertung Freianlagen) 
Projektstand: 
• Vorbereitung der Vergabe 
 (LP 6) abgeschlossen 
• Baubeginn  04/2017, 
• Auslagerung nicht notwendig 
215.000 € 
-
2016 - 2017 
4.3 Bauliche Investitionen gemäß mittelfristiger Haushaltsplanung mit Beginn 
ab 2017/ 2018 im Finanzhaushalt 
Einrichtung Gesamt- 
investition 
Geplanter 
Fördermittelein-
satz 
Aktuelle 
Einordnung in die mit-
telfristige  Haushalts-
planung 
Friedrichshafner Straße 147,  
(komplexe Sanierung, einschließlich 
Brandschutz) 
Projektstand: 
• Planungsbeginn 2018 
• Auslagerung notwendig 
• Fördermittel gemäß VwV Kita-
bau (KSV) Kita – Invest vor-
gesehen in 2019 zur Beantra-
gung 
3.400.000 € 1.602.500 € 2018 - 2021 
Seite 9 von 11 / Stand 29.03.2017 
Goldsternstraße 21,  
(komplexe Sanierung, einschließlich 
Brandschutz) 
Projektstand: 
• Planungsbeginn 2017 
• Auslagerung notwendig 
• Fördermittel gemäß VwV Kita-
bau (KSV) Kita – Invest vor-
gesehen in 2018 zur Beantra-
gung 
 
3.410.000 € 1.680.000 € 2017 - 2019 
Schönauer Ring 23, 
(komplexe Sanierung, einschließlich 
Brandschutz) 
Projektstand: 
• Planungsbeginn 2019 
• Auslagerung notwendig 
• Fördermittel gemäß VwV Kita-
bau (KSV) Kita – Invest vor-
gesehen in 2020 zur Beantra-
gung 
3.400.000 € 1.675.000 € 2019 - 2021 
Breisgaustraße 21 , 
(Brandschutz) 
Projektstand: 
• Entwurfsplanung (LP 3) abge-
schlossen 
• Baubeginn offen 
• Auslagerung (Kinderheim) un-
geklärt 
Verzögerungen wahrscheinlich 
300.000 € - 2017 
4.4 Bauliche Maßnahmen gemäß mittelfristiger Haushaltsplanung mit Beginn 
ab 2017/ 2018 im Ergebnishaushalt 
Einrichtung Gesamt- 
investition 
Geplanter 
Fördermittelein-
satz 
Aktuelle 
Einordnung in die mit-
telfristige  Haushalts-
planung 
Zingster Straße 2b-2c, 
(Bauwerkstrockenlegung) 
Projektstand: 
• Planungsbeginn 2017 
• Baubeginn 2018 
• keine Auslagerung notwen-
dig 
200.000 € - 2017- 2018 
Seite 10 von 11 / Stand 29.03.2017 
4.5 Bauliche Investitionen ab 2019 im Finanzhaushalt bzw. Ergebnishaushalt 
zusätzlich angestrebt (u.a. bei zusätzlicher Bereitstellung Fördermittel)  
Einrichtung 
Nordstraße 43 -45, (Bauwerkstrockenlegung, teilweise innere Sanierung, Brandschutz) 
Ringstraße 213 – 215, (Komplexe Sanierung) 
Weißdornstraße 2- 2a, (Komplexe Sanierung) 
Wiesenstraße 18 – 20, (Komplexe Sanierung) 
Am Kirschberg 4,  (innere Sanierung / Brandschutz) 
Friedrich-Ludwig-Jahn Straße 5-7, (innere Sanierung / Brandschutz) 
Seite 11 von 11 / Stand 29.03.2017 
Anlage 1 / VI-DS-02272-NF-03 Seite 1 
PLZ Ort Strasse Hausnr. Sanierungsstand Nutzung der Gebäude 
04229 Leipzig Alte Straße 002 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04159 Leipzig Am Hohlweg 002 Neubau Kita – freier Träger 
04209 Leipzig Am Kirschberg 037-039 teilsaniert Kita – freier Träger 
04179 Leipzig Am langen Felde 008 teilsaniert Kita – freier Träger 
04356 Leipzig An der Hauptstraße 040A Neubau Kita – freier Träger 
04179 Leipzig An der Lehde 012-014 komplex saniert Kita – kommunaler Träger 
04178 Leipzig An der Teichmühle 002 Neubau Kita – kommunaler Träger 
04249 Leipzig Arthur-Nagel-Straße 001A-001b teilsaniert Kita – freier Träger 
04178 Leipzig Auenstraße 010-012 teilsaniert Kita – freier Träger 
04347 Leipzig Bertolt-Brecht-Straße 011 teilsaniert Kita – freier Träger 
04329 Leipzig Bisamstraße 015-017 teilsaniert Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04279 Leipzig Bornaische Straße 184 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04279 Leipzig Bornaische Straße 182c Neubau Kita – kommunaler Träger 
04316 Leipzig Brandiser Straße 020 teilsaniert Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04209 Leipzig Breisgaustraße 021-021a teilsaniert Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04157 Leipzig Bremer Straße 017 teilsaniert Kita – freier Träger 
04158 Leipzig Bremer Weg 017 teilsaniert Kita – freier Träger 
04209 Leipzig Dahlienstraße 075A teilsaniert Mischnutzung/ Kita – kommunaler Träger 
04177 Leipzig Demmeringstraße 035 teilsaniert Kita – freier Träger 
04159 Leipzig Diderotstraße 013-013a komplex saniert Kita – kommunaler Träger 
04328 Leipzig Döllingstraße 021 teilsaniert Kita – freier Träger 
04319 Leipzig Dorfstraße 041 teilsaniert Kita – freier Träger 
04315 Leipzig Eisenbahnstraße 052 komplex saniert Kita – kommunaler Träger 
04316 Leipzig Engelsdorfer Straße 130 Neubau Kita – freier Träger 
04319 Leipzig Engelsdorfer Straße 279 teilsaniert Kita – freier Träger 
04229 Leipzig Erich-Zeigner-Allee 077-077a Neubau Kita – freier Träger 
04229 Leipzig Erich-Zeigner-Allee 077-077a komplex saniert Kita – freier Träger 
04107 Leipzig Ferdinand-Rhode-Straße 017-017a teilsaniert Kita – kommunaler Träger/ freier Träger 
04159 Leipzig Friedrich-Bosse-Straße 087A teilsaniert Kita – freier Träger 
04205 Leipzig Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 005-007 teilsaniert Mischnutzung/ Kita – kommunaler Träger 
04357 Leipzig Friedrichshafner Straße 147-147a teilsaniert Kita – freier Träger 
04317 Leipzig Gabelsbergerstraße 028-030 teilsaniert Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04205 Leipzig Garskestraße 015-017 teilsaniert Kita – freier Träger 
04319 Leipzig Georg-Große-Straße 001A teilsaniert Kita – freier Träger 
04279 Leipzig Gersterstraße 009-009a teilsaniert Kita – freier Träger 
04105 Leipzig Gohliser Straße 5 Neubau Kita – kommunaler Träger 
04329 Leipzig Goldsternstraße 021A-021b teilsaniert Kita – kommunaler Träger/ freier Träger 
04209 Leipzig Grünauer Allee 018-018a teilsaniert Kita – kommunaler Träger/ freier Träger 
04157 Leipzig Hannoversche Straße 050 teilsaniert Kita – freier Träger 
04157 Leipzig Hannoversche Straße 052 teilsaniert Kita – freier Träger 
04159 Leipzig Hans-Beimler-Straße 003 teilsaniert Kita – freier Träger 
04159 Leipzig Hans-Beimler-Straße 017 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04279 Leipzig Hans-Marchwitza-Straße 010-012 teilsaniert Kita – freier Träger 
04279 Leipzig Hans-Otto-Straße 002A-02b teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04107 Leipzig Haydnstraße 018-020 teilsaniert Kita – freier Träger 
04277 Leipzig Heilemannstraße 019 teilsaniert Kita – freier Träger 
04315 Leipzig Hermann-Liebmann-Straße 099 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04107 Leipzig Hohe Straße 019-021 teilsaniert Kita – freier Träger 
04317 Leipzig Holsteinstraße 062-064 teilsaniert Kita – freier Träger 
04249 Leipzig Jadassohnstraße 2 teilsaniert Kita – freier Träger 
04157 Leipzig Jörgen-Schmidtchen-Weg 004-006 teilsaniert Kita – freier Träger 
04205 Leipzig Jupiterstraße 037-037a unsaniert Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04207 Leipzig Kändlerstraße 011-013 unsaniert Kita – kommunaler Träger 
04229 Leipzig Kantatenweg 041A-041b teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04178 Leipzig Kantor-Andrä-Straße 016 teilsaniert Kita – freier Träger 
04229 Leipzig Karl-Heine-Straße 034 teilsaniert Kita – freier Träger 
04157 Leipzig Kleiststraße 012 unsaniert Kita – kommunaler Träger 
04315 Leipzig Koehlerstraße 007 teilsaniert Kita – freier Träger 
04207 Leipzig Königsteinstraße 070-072 teilsaniert Kita – freier Träger 
04315 Leipzig Konradstraße 070-072 komplex saniert Kita – kommunaler Träger/ freier Träger 
04318 Leipzig Krönerstraße 043-045 teilsaniert Kita – freier Träger 
04249 Leipzig Kunzestraße 004 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04249 Leipzig Kunzestraße 006 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04279 Leipzig Kurt-Tucholsky-Straße 010-012 teilsaniert Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04178 Leipzig Leipziger Straße 021-023 teilsaniert Kita – freier Träger 
04318 Leipzig Leonhard-Frank-Straße 024A-024b unsaniert Kita – kommunaler Träger/ freier Träger 
04277 Leipzig Lerchenrain 014-016 komplex saniert Kita – kommunaler Träger 
04299 Leipzig Lichtenbergweg 003 Neubau Kita – freier Träger 
04299 Leipzig Lichtenbergweg 003 teilsaniert Kita – freier Träger 
04158 Leipzig Lindenallee 003A teilsaniert Kita – freier Träger 
04103 Leipzig Linnéstraße 012 teilsaniert Kita – freier Träger 
04279 Leipzig Lobstädter Straße 014A-014b teilsaniert Kita – freier Träger 
Kindertagesstätten -  Objekte im Eigentum der Stadt Leipzig 
Anschrift der Einrichtungen 
Anlage 1 / VI-DS-02272-NF-03 Seite 2 
PLZ Ort Strasse Hausnr. Sanierungsstand Nutzung der Gebäude 
Anschrift der Einrichtungen 
04318 Leipzig Louis-Fürnberg-Straße 019 teilsaniert Kita – freier Träger 
04318 Leipzig Louis-Fürnberg-Straße 021 teilsaniert Kita – freier Träger 
04109 Leipzig Marschnerstraße 021 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04129 Leipzig Mothesstraße 002 teilsaniert Kita – freier Träger 
04299 Leipzig Naunhofer Straße 031 teilsaniert Kita – freier Träger 
04205 Leipzig Neue Leipziger Straße 037-037a unsaniert Kita – freier Träger 
04205 Leipzig Neptunweg 029-029a teilsaniert Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04105 Leipzig Nordstraße 043-045 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04179 Leipzig Paul-Michael-Straße 015 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04155 Leipzig Poetenweg 022 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04347 Leipzig Poserstraße 055-055a teilsaniert Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04179 Leipzig Rathenaustraße 021 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04109 Leipzig Reichelstraße 003-005 teilsaniert Kita – kommunaler Träger/ freier Träger 
04275 Leipzig Richard-Lehmann-Straße 028-030 teilsaniert Kita – freier Träger 
04209 Leipzig Ringstraße 213-215 unsaniert Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04288 Leipzig Russenstraße 135 teilsaniert Kita – freier Träger 
04357 Leipzig Samuel-Lampel-Straße 002 teilsaniert Kita – freier Träger 
04205 Leipzig Schönauer Ring 023-023a unsaniert Kita – freier Träger 
04299 Leipzig Schönbachstraße 063 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04178 Leipzig Schröderstraße 001 teilsaniert Kita – freier Träger 
04347 Leipzig Schulzeweg 011-013 teilsaniert Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04179 Leipzig Schützstraße 002 teilsaniert Kita – freier Träger 
04289 Leipzig Seidelstraße 001-003 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04347 Leipzig Seipelweg 016A-016b komplex saniert Kita – kommunaler Träger 
04249 Leipzig Seumestraße 099 komplex saniert Kita – freier Träger 
04103 Leipzig Sternwartenstraße 030 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04349 Leipzig Stollberger Straße 008-008a teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04317 Leipzig Stötteritzer Straße 001 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04329 Leipzig Südblick 005 teilsaniert Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04103 Leipzig Tarostraße 007-009 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04103 Leipzig Tarostraße 017-019 teilsaniert Kita – freier Träger 
04317 Leipzig Täubchenweg 030 komplex saniert Kita – kommunaler Träger 
04318 Leipzig Theodor-Neubauer-Straße 018 teilsaniert Kita – kommunaler Träger 
04129 Leipzig Thünenstraße 002 teilsaniert Kita – freier Träger 
04105 Leipzig Tschaikowskistraße 028 teilsaniert Kita – freier Träger 
04329 Leipzig Waldkerbelstraße 002-002a teilsaniert Kita – freier Träger 
04319 Leipzig Waldrebenweg 009 teilsaniert Kita – freier Träger 
04209 Leipzig Weißdornstraße 002-002a unsaniert Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04329 Leipzig Wiesenstraße 018-020 teilsaniert Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04277 Leipzig Windscheidstraße 032 teilsaniert Kita – freier Träger 
04315 Leipzig Wurzner Straße 122 teilsaniert Kita – freier Träger 
04159 Leipzig Yorckstraße 043-043a teilsaniert Kita – freier Träger 
04347 Leipzig Zeumerstraße 001 teilsaniert Kita – freier Träger 
04347 Leipzig Zeumerstraße 005 teilsaniert Kita – freier Träger 
04207 Leipzig Zingster Straße 002B-002c teilsaniert Kita – freier Träger 
04158 Leipzig Zur Schule 010A Neubau Mischnutzung/ Kita – freier Träger 
04316 Leipzig Zweinaundorfer Straße 167 teilsaniert Kita – freier Träger