29. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs (Stand 30.06.2024)
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-10533
Datum: 2024-08-13
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4 
 
 
 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-10533 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
Stammbaum: 
 
VII-Ifo-10533 Dezernat Stadtentwicklung und 
Bau 
 
Betreff: 
29. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen 
Freizeittreffs (Stand 30.06.2024) 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Stadtentwicklung und Bau  Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie  Information zur Kenntnis 
FA Finanzen  Information zur Kenntnis 
SBB Nord  Information zur Kenntnis 
SBB Nordost  Information zur Kenntnis 
SBB Ost  Information zur Kenntnis 
SBB Südost  Information zur Kenntnis 
SBB Süd  Information zur Kenntnis 
SBB Südwest  Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West  Information zur Kenntnis 
SBB West  Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest  Information zur Kenntnis 
SBB Mitte  Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung 18.09.2024 Information zur Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der 29. Sachstandsbericht (Stand 30.06.2024) zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug  
gesamtes Stadtgebiet 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
x  Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
 
1 von 25 in Zusammenstellung
2/4 
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschulen 
(GMS) mit den jeweiligen Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und 
Berufsschulzentren (BSZ).  
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Jugendhilfeeinrichtungen (JHE) sowie Offene 
Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
III.  Sachverhalt 
 
1.  Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert.  
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschule 
(GMS) mit den jeweiligen Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und 
Berufsschulzentren (BSZ).  
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Jugendhilfeeinrichtungen (JHE) sowie Offene 
Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
2.  Ausführliche Darstellung der Information 
 
In Anlehnung an die Schul- und Kitabaustrategie mit Einordnung nach Blöcken bzw. 
Kapazitätserweiterung und -sicherung erfolgt die Sortierung der Baumaßnahmen in den 
Anlagen. Die Anlagen werden zudem nach Objektnutzung wie folgt untergliedert:  
 
 a) für Schulbau  
 b) für Kita, JHE sowie OFT  
 
In Anlage 0 wird die Anlagenübersicht mit Turnus der Berichterstattung dargestellt. Die 
Anlagenstruktur und die Zeiträume der Berichterstattung zu den einzelnen Anlagen wurde 
mit Anpassung des 23. Sachstandsberichts (VII-Ifo-08035) abgestimmt.  
 
Auf die ausführlichen Erläuterungen zum Vorbereitungs- und Umsetzungsstand der 
Sofortschulen (VI-DS-05899-NF-21) wird verzichtet. Die Berichterstattung der bereits im Bau 
2 von 25 in Zusammenstellung
3/4 
 
befindlichen Maßnahmen (Gymnasium Wiederitzsch in der Messe-Allee sowie Gymnasium 
„Prager Spitze“ in der Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße) sind in den 
vorhandenen Anlagen zur Terminübersicht und den Finanzdaten enthalten. 
  
Detaillierte Information zu den Anlagen   
 
Anlagen 1a und 1b Terminübersicht  
 
In den Anlagen Terminübersicht Schulbau (Anlage 1a) und Terminübersicht 
Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 1b) werden 
sowohl geplante als auch in Realisierung befindliche Baumaßnahmen mit den jeweiligen 
Projektständen abgebildet. Für eine bessere Prognose und Übersichtlichkeit wurden 
zusätzliche Spalten mit Informationen ergänzt.  
 
In den Anlagen werden Baumaßnahmen mit maßnahmenkonkret vorliegenden Planungs- 
und/oder Baubeschluss dargestellt. Weitere Planungen von Vorhaben obliegen der derzeit in 
Fortschreibung befindlichen Schul- und Kitabaustrategie (VII-DS-07361-NF-04) bzw. 
Beschlüssen durch den Stadtrat. 
 
Die Einschätzung der Verwaltung wird mit einem Ampelsystem hinterlegt, welches keine 
Terminverschiebung (grün), unkritische Terminverschiebungen (gelb) oder kritische 
Terminverschiebungen (rot) im Planungs- oder Bauprozess bei den einzelnen Vorhaben 
anzeigt.  
 
Anlagen 2a und 2b Finanzdaten 
 
In den jeweiligen Anlagen Finanzdaten werden die aktuellen Beschlüsse einschließlich der 
mit dem jeweiligen Beschluss bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, 
Zuschüsse) und bestätigte Änderungen zu Mehrkosten getrennt nach Schulbau (Anlage 2a) 
und Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 2b) 
dargestellt.  
 
In den Anlagen werden Baumaßnahmen mit maßnahmenkonkret vorliegenden Planungs- 
und/oder Baubeschluss dargestellt. Weitere Planungen von Vorhaben obliegen der derzeit in 
Fortschreibung befindlichen Schul- und Kitabaustrategie (VII-DS-07361-NF-04) bzw. 
Beschlüssen durch den Stadtrat. 
 
Über die Mehrkosten und Mittelumwidmungen, die sich aus der Entscheidungsbefugnis des 
Oberbürgermeisters gemäß § 21 der Hauptsatzung (VII-DS-06361-NF-04 vom 15.12.2022) 
ergeben, wird ergänzend auf die Anlagen 3a bzw. 3b verwiesen.  
 
Sämtliche Beträge werden inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen. 
 
Anlagen 3a und 3b Unterjährige Mittelumwidmungen 
 
Unterjährige Mittelumwidmungen gemäß folgenden Gesetzesgrundlagen 
 
- § 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (über-/außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen) 
- § 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
- § 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Aufwendungen, Auszahlungen, 
Verpflichtungsermächtigungen)  
 
werden, getrennt nach Schulbau (Anlage 3a) bzw. Kindertagesstätten, 
Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 3b) ausgewiesen. Die 
Berichterstattung erfolgt entsprechend den Regelungen zu Wertgrenzen der Hauptsatzung. 
Dabei werden Mehrkosten aus Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind. 
 
3 von 25 in Zusammenstellung
4/4 
 
Anlagen 4a und 4b Erläuterung risikobehafteter Vorhaben  
 
Die Anlage 4 enthält eine Kurzerläuterung der risikobehafteten Vorhaben aufgrund kritischer 
Terminverschiebungen. Ziel der Verwaltung ist es, bei kritischen Terminverschiebungen 
zeitnah Gegensteuerungsmaßnahmen zu erarbeiten, umzusetzen und darüber in folgenden 
Berichten zu informieren.  
 
Risikobehaftete Schulbauvorhaben sind in Anlage 4a dargestellt. Risikobehaftete 
Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen und Offene Freizeittreffs liegen zum jetzigen 
Bericht nicht vor.  
 
Anlage 5 Kapazitäten Schulen 
 
In der Anlage 5 erfolgt der Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Kapazitäten für 
Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Dafür werden der 
Bedarf an Zügen (Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig, Fortschreibung 2019, VI-DS-
06070-NF-01 bzw. Leipziger Bevölkerungsvorausschätzung 2023, VII-DS-08368) mit der 
aktuellen Prognose (Summe Züge IST) abgeglichen. 
 
Bei ausgewiesenen Kapazitätsdefiziten der Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien 
werden diese durch Doppelnutzung von Unterrichtsräumen für Schule und Hort, Nutzung von 
Gruppenräumen und Fachunterrichtsräumen für andere Räume und Überbelegung der 
Klassen (siehe Auslastung) kompensiert. Aufgrund dieser Maßnahmen kann der 
Kapazitätsbedarf gedeckt werden. 
 
 
Anlage/n 
0 Anlage 0 - Anlagenübersicht (öffentlich) 
 
1 Anlage 1a - Terminübersicht Schulbau (öffentlich) 
 
2 Anlage 1b - Terminübersicht Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
3 Anlage 2a - Finanzdaten Schulbau (öffentlich) 
 
4 Anlage 2b - Finanzdaten Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
5 Anlage 3a - Mittelumwidmungen Schulbau (öffentlich) 
 
6 Anlage 3b - Mittelumwidmungen Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
7 Anlage 4a - Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulbau (öffentlich) 
 
8 Anlage 5 - Kapazitäten Schulen (öffentlich) 
 
 
4 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita Anlagenübersicht Anlage 0
zu VII-Ifo-10533
Anlagen ab 23. Sachstandsbericht Berichtsturnus
Anlage 1 a Terminübersicht Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 2 a Finanzdaten Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 3 a Unterjährige Mittelumwidmungen Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 4 a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 5 Kapazitäten Schulen Schulen 30.06. jährlich
Anlage 6 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 7 a Baukostenvergleiche Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 8 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Berichterstattung zum Umsetzungsstand Jahresvorhabenplan 
(Werterhaltung)
Übersicht zu in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten 
Maßnahmen 
1/1
5 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-10533 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
1 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterung 2028 2 A 08.2022 12.2025 04.2025 07.2026 07.2028 10.2029 VII-DS-07433 -
2 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung 2031 2 C 08.2022 12.2025 07.2028 10.2029 07.2031 07.2031 VII-DS-07433 -
3 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-
Straße GS Neubau 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 12.2024 02.2025 VI-DS-06977§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
4 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-
Straße Sporthalle SH Neubau 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 12.2024 02.2025 VI-DS-06977§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
5 19 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule GMS Sanierung 2029 3 B 03.2023 11.2025 09.2026 09.2026 08.2029 08.2029 VII-DS-08026 -
6 869 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule Sporthalle SH Sanierung 2029 3 B 03.2023 11.2025 09.2026 09.2026 08.2029 08.2029 VII-DS-08026 -
7 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung 2025 4 B 12.2020 07.2022 05.2023 09.2023 11.2025 07.2026 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-06985
8 48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Sanierung 2023 5 A 09.2018 06.2018 04.2020 07.2020 08.2023 05.2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06900-
DS-03
9 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neubau 2025 5 AA 07.2021 04.2023 11.2023 03.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-02822 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
10 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2027 5 B 07.2021 04.2024 06.2025 06.2025 12.2027 12.2027 VII-DS-02822 VII-DS-09341
11 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße GS Neubau 2026 6 A 05.2020 01.2023 06.2024 06.2024 09.2026 09.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498-
DS-03
12 879 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße 
Sporthalle SH Neubau 2026 6 A 05.2020 01.2023 06.2024 06.2024 09.2026 09.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498-
DS-03
13 68 Rosenowstraße 56 Berufsschulzentrum 12 - Robert-
Blum-Schule Haus 2 BSZ Sanierung 2029 6 B 11.2023 03.2026 02.2027 02.2027 03.2029 07.2029 VII-DS-08972 -
14 867 Rosenowstraße 56 Berufsschulzentrum 12 - Robert-
Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung 2029 6 B 11.2023 03.2026 02.2027 02.2027 03.2029 07.2029 VII-DS-08972 -
15 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karlsruher Straße GS Neubau 2026 7 A 06.2022 10.2024 07.2024 02.2025 07.2026 02.2027 VII-DS-07086 -
16 870 Karlsruher Straße (o. HNr.)Schule an der Karlsruher Straße 
Sporthalle SH Neubau 2026 7 A 06.2022 10.2024 06.2024 02.2025 07.2026 02.2027 VII-DS-07086 -
17 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle SH Neubau 2027 7 B 06.2024 06.2024 11.2025 11.2025 06.2027 06.2027 VII-DS-10129 VII-DS-10129
18 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neubau 2025 8 A 01.2019 04.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12.2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521
19 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle SH Neubau 2025 8 A 01.2019 02.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12.2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521
20 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierung 2023 9 A 11.2019 07.2021 11.2021 01.2022 12.2023 09.2024 VII-DS-00402§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
21 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 2027 9 B 10.2022 08.2025 06.2025 06.2026 12.2027 07.2028 VII-DS-07445 -
22 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung 2027 9 B 10.2022 08.2025 06.2025 06.2026 12.2027 07.2028 VII-DS-07445 -
23 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.)Schule an der Volksgartenstraße 
Mehrzweckgebäude MZG Neubau 2023 10 A 10.2020 11.2021 04.2022 04.2022 08.2023 05.2024 VII-DS-01531§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
24 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF Sanierung 2024 10 A 09.2019 11.2021 05.2023 09.2023 08.2024 08.2024 - VI-DS-06696-
NF-01-DS-03
25 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße Gymnasium GY Neubau 2024 10 AA 06.2019 10.2019 11.2020 10.2020 05.2024 05.2024 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-06696-
NF-01-DS-03
26 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße GS Sanierung 2024 10 B 09.2019 11.2021 02.2023 04.2023 07.2024 09.2025 VI-DS-08190-
NF-03 VII-DS-06311
Stand: 01.08.2024
11:39 Uhr 1/4
6 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-10533 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
27 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sanierung 2026 10 C 09.2019 11.2021 11.2024 10.2025 07.2026 11.2027 VI-DS-08190-
NF-03 VII-DS-06311
28 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau 2028 10 D 03.2020 06.2024 01.2026 01.2026 07.2028 07.2028 VII-DS-00935 VII-DS-10199
29 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sanierung 2026 11 A 12.2023 07.2025 07.2025 07.2026 07.2026 - VII-DS-08642
30 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 2025 11 B 06.2023 02.2022 08.2022 08.2022 04.2025 04.2025 VI-DS-05899-
NF-21
VII-DS-06472-
DS-02
31 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule Interim FÖS Interim 2027 15 A 09.2023 05.2025 02.2026 02.2026 05.2027 05.2027 VII-DS-08807 -
32 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanierung 2029 15 B 09.2023 05.2026 07.2027 11.2027 11.2029 03.2029 VII-DS-08807 -
33 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.)
Schule an der Hans-Beimler-
Straße GS Neubau 2026 16 A 03.2022 10.2024 06.2024 11.2024 08.2026 01.2027 VII-DS-06864 -
34 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.)
Schule an der Hans-Beimler-
Straße Sporthalle SH Neubau 2026 16 A 03.2022 10.2024 06.2024 11.2024 08.2026 01.2027 VII-DS-06864 -
35 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld-
Sporthalle SH Neubau 2024 17 A 07.2021 10.2021 02.2022 02.2022 12.2024 12.2024 VII-DS-02831 VII-DS-06310-
DS-03
36 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau 2026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 03.2023 07.2026 03.2027 VII-DS-02831 VII-DS-07385
37 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld-
Sporthalle SH Neubau 2026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 03.2023 07.2026 03.2027 VII-DS-02831 VII-DS-07385
38 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung 2024 18 B 07.2021 06.2022 06.2022 03.2024 08.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
39 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Erweiterung 2028 19 A 01.2021 03.2024 08.2025 08.2025 08.2028 08.2028 VII-DS-01933-
DS-03 -
40 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung 2028 19 B 01.2021 03.2024 08.2025 08.2027 08.2028 05.2030 VII-DS-01933-
DS-03 -
41 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau 2029 19 C 01.2021 06.2026 06.2027 06.2027 07.2029 07.2029 VII-DS-01933 -
42 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule interim GS Interim 2025 20 A 06.2023 09.2024 09.2024 02.2025 02.2025 - VII-DS-08539
43 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung 2027 20 B 05.2020 06.2023 03.2025 03.2025 06.2027 06.2027 VII-DS-00944 VII-DS-08539
44 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2029 20 C 05.2020 08.2025 07.2027 07.2027 07.2029 07.2029 VII-DS-00944 -
45 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Interim GY Interim 2025 21 A 06.2021 10.2024 02.2025 05.2025 06.2025 09.2025 VII-DS-02633-
DS-01 -
46 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 1 GY Sanierung 2028 21 B 06.2021 10.2024 12.2025 12.2025 03.2028 03.2028 VII-DS-02633-
DS-01 -
47 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 2 GY Sanierung 2028 21 B 06.2021 10.2024 12.2025 12.2025 03.2028 03.2028 VII-DS-02633-
DS-01 -
48 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau 2027 24 A 06.2022 12.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
49 820 An der Querbreite 8 Berufsschulzentrum 7 - 
Elektrotechnik BSZ Sanierung 2026 x 01.2023 06.2025 09.2025 11.2025 09.2026 11.2026 VII-DS-07893 -
50 391 Andromedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS Sanierung 2029 x 07.2023 01.2026 05.2027 05.2027 11.2029 11.2029 VII-DS-08512 -
51 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther 
Straße FÖS Sanierung 2029 x 09.2023 02.2026 07.2027 07.2027 12.2029 12.2029 VII-DS-08806 -
52 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung 2024 x 04.2020 10.2022 03.2023 03.2023 07.2024 08.2025 VI-DS-06442-
DS-02 VII-DS-07520
Stand: 01.08.2024
11:39 Uhr 2/4
7 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-10533 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
53 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim 2025 x 06.2020 04.2024 01.2025 01.2025 11.2025 11.2025 VII-DS-01443 VI-DS-08644
54 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erweiterung 2028 x 06.2020 04.2024 02.2026 02.2026 04.2028 04.2028 VII-DS-01443 VI-DS-08644
55 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sanierung 2028 x 06.2020 04.2024 02.2026 02.2026 04.2028 04.2028 VII-DS-01443 VI-DS-08644
56 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 2027 x 03.2019 09.2023 03.2025 03.2025 02.2027 03.2027 VII-DS-02297VII-DS-08515-
NF-02
57 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung 2027 x 04.2022 10.2024 08.2025 08.2025 08.2027 08.2027 VII-DS-07084-
DS-01 -
58 91 Philipp-Rosenthal-Straße 61-
63 Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 x 01.2019 12.2021 01.2022 01.2022 12.2023 06.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
59 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung 2025 x 06.2018 07.2021 04.2022 05.2022 02.2025 06.2025 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
60 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee 
Gymnasium GY Neubau 2024 x 06.2018 10.2021 08.2022 08.2022 06.2024 06.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
61 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY Sanierung 2028 x 11.2022 02.2026 01.2026 07.2027 12.2028 06.2030 VII-DS-07444 -
62 801 Mannheimer Straße 128 BGeorg-Christoph-Lichtenberg-
Schule GY Erweiterung 2025 x 01.2023 04.2024 08.2024 08.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-07895 VII-DS-09763
63 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße OS Neubau 2028 x 12.2022 06.2025 08.2025 07.2026 07.2028 10.2028 VII-DS-07446 -
64 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung 2025 x 01.2023 04.2024 08.2024 08.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-07895 VII-DS-09764
65 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Sporthalle SH Sanierung 2025 x 04.2023 01.2024 06.2024 01.2025 07.2025 - VII-DS-07989
66 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle SH Sanierung 2025 x 07.2022 04.2024 04.2024 05.2025 05.2025 - VII-DS-07306-
DS-01
67 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2024 x 09.2019 12.2020 10.2021 02.2021 08.2024 08.2024 VI-DS-03932-
NF-02
VII-DS-01825-
DS-04
68 108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße 
Sporthalle SH Neubau 2025 x 07.2020 10.2022 06.2023 06.2023 06.2025 06.2025 VI-DS-03932-
NF-02 VII-DS-07447
69 690 Philipp-Rosenthal-Straße 61-
63
Schule an der Prager Spitze 
Sporthalle SH Neubau 2023 x 01.2019 12.2021 01.2022 01.2022 12.2023 06.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
70 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2025 x 10.2019 03.2022 10.2022 02.2023 01.2025 01.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06740-
DS-02
71 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau 2025 x 10.2019 03.2022 01.2023 02.2023 08.2025 08.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06738-
DS-02
72 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau 2025 x 01.2021 01.2024 09.2024 09.2024 12.2025 12.2025 VII-DS-06741 VII-DS-09745
73 878 Friesenstraße 6 Schule an der Friesenstraße 
Sporthalle SH Sanierung 2028 x 11.2022 02.2026 01.2026 06.2027 12.2028 06.2030 VII-DS-07444 -
74 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße 
Sporthalle SH Neubau 2028 x 12.2022 06.2025 08.2025 07.2026 07.2028 10.2028 VII-DS-07446 -
75 918 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther 
Straße Sporthalle SH Sanierung 2029 x 09.2023 02.2026 07.2027 07.2027 12.2029 12.2029 VII-DS-08806 -
76 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule Sporthalle SH Neubau 2030 x 04.2024 02.2027 05.2028 05.2028 10.2030 10.2030 VII-DS-09370-
NF-02 -
77 551 Franzosenallee 21 Schule Zweenfurther Straße 
Vorinterim FÖS Interim 2025 06.2024 10.2024 10.2024 02.2025 02.2025 - VII-DS-10400
78 652 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Sanierung 2024 05.2023 11.2023 12.2023 08.2024 08.2024 - VII-DS-08229
Stand: 01.08.2024
11:39 Uhr 3/4
8 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-10533 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
79 151 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Sanierung 2025 04.2024 12.2024 12.2024 07.2025 07.2025 - VII-DS-10211
80 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf Interim GS Interim 2025 03.2019 09.2023 05.2024 06.2024 01.2025 04.2025 VII-DS-02297VII-DS-08515-
NF-02
81 56 Annemarie-Renger-Straße 19 Schule Hauptbahnhof-Westseite GY Neubau 2024 07.2019 06.2020 02.2022 02.2022 06.2024 06.2024 VI-DS-03155-
NF-02
§ 21 (2) Nr. 10 
Hauptsatzung
82 927 Neptunweg 31 Schule am Neptunweg Sporthalle SH Interim 2025 04.2024 12.2024 12.2024 02.2025 02.2025 - VII-DS-10079
83 924 Annemarie-Renger-Straße 19Schule Hauptbahnhof-Westseite 
Sporthalle SH Neubau 2024 07.2019 06.2020 02.2022 02.2022 06.2024 06.2024 VI-DS-03155-
NF-02
§ 21 (2) Nr. 10 
Hauptsatzung
84 926 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee 
Sporthalle SH Neubau 2024 06.2018 10.2021 08.2022 08.2022 06.2024 06.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
Legende:
Gemeinschaftsschule
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Berufsschulzentrum
Auslagerungsschule
3
2
1
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können beschult 
werden
Stand: 01.08.2024
11:39 Uhr 4/4
9 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht Anlage 1b 
zu VII-Ifo-10533 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neuba u 2027 1 A 03.2023 02.2025 09.2025 09.2025 07.2027 07.2027 VII-DS-00736- 
DS-01 -
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung 2028 2 B 07.2023 01.2026 12.2026 04.2027 06.2028 10.2028 VII-DS-08511 -
3 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau 2025 3 A 10.2022 08.2024 08.2024 08.2024 11.2025 11.2 025 VII-DS-07518 -
4 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neub au 2024 4 A 02.2021 01.2023 06.2023 06.2023 09.2024 09.2024 V II-DS-02416 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
5 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kit a Sanierung 2027 5 B 10.2023 06.2025 01.2026 01.2026 12.2027 12.2027 VII-DS-08971 -
6 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau 2026 6 A 03.2021 05.2024 12.2024 12.2024 06.2026 06.2026 VII-DS- 01311 VII-DS-10030 
7 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2 027 9 A 06.2022 12.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII- DS-07088 -
8 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 20 27 9 AA 06.2022 12.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII- DS-07088 -
9 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Ki ta Sanierung 2025 10 A 10.2022 07.2023 07.2023 05.2025 05.2025 - VII-DS-07384- 
DS-04 
10 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung 2024 10 AA 10.2022 11.2022 06.2023 07.2024 05.2025 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
11 780 Lobstädter Straße 14 a/b Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2026 10 B 03.2022 09.2024 11.2024 08.2025 06.2026 05.2027 VII-DS-07258- 
DS-01 -
12 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau 2027 10 C 12. 2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
13 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 20 27 10 CC 12.2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII -DS-07635 -
14 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2027 12 B 07.2023 11.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 VII-DS-08599 -
15 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2029 12 C 07.2023 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 VII-DS-08599 -
16 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sa nierung 2028 19 B 12.2023 03.2024 08.2025 08.2027 08.2028 05.2030 VII-DS-01933- 
DS-03 -
17 324 Deiwitzweg 1 Jugendhilfeeinrichtung JHE Sanierung 2023 x 07.2021 11.2022 11.2022 12.2023 04.2024 - VII-DS-04922- 
DS-03 
18 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE N eubau 2025 x 01.2018 11.2022 03.2023 10.2023 07.2025 07.2025 VI-DS-04973- 
NF-01 
VII-DS-06522- 
DS-02 
19 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung J HE Neubau 2024 x 07.2019 11.2022 03.2023 06.2023 12.2024 07.2025 VI-DS-08129 VII-DS-07383 
20 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sa nierung 2025 x 09.2018 05.2022 10.2022 11.2022 02.2025 02.2025 VI-DS-04085- 
NF-01 
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
21 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neu bau 2024 x 01.2019 03.2022 10.2022 12.2022 09.2024 09.2024 VI-DS-06749 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
22 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtu ng Kita Neubau 2026 x 04.2019 10.2023 03.2025 03.2025 10.2026 10.2026 VI-DS-06 977 VII-DS-02747- 
DS-01 
23 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neu bau 2024 x 08.2019 01.2022 09.2022 01.2023 04.2024 07.2024 VI-DS-08275 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
24 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2 027 x 12.2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-0 7635 -
25 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung 2024 x 01.2021 06.2022 04.2023 04.2023 10.2024 10.2024 VII-DS-0 1665 VII-DS-06715- 
DS-03 
26 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OF T Neubau 2031 x 04.2024 05.2027 10.2028 10.2028 10.2031 10.2031 VII-DS-08973- 
NF-01 -
Stand: 28.06.2024 
10:57 Uhr 1/2 
10 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht Anlage 1b 
zu VII-Ifo-10533 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361- 
NF-04 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
Legende: 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Jugendhilfeeinrichtung 
3
2
1
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können beschult 
werden 
Stand: 28.06.2024 
10:57 Uhr 2/2 
11 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-10533 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP)  
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
1 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterun g    18.382.200 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   18.382.200 € 100,00% 
2 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung    22.288.4 00 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   22.288.400 € 100,00% 
3 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel -Straße GS Neubau    43.211.000 €       36.011.000 €      7.200.000 € 19,99%    40.011.000 €    42.011.000  €    43.211.000 €                   - €      1.200 .000 €    22.969.291 €    11.032.698 €   32.178.302  € 74,47% 
4 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 
Sporthalle SH Neubau  s ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. I D196  s. ID196 s. ID196 
5 19 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule GMS Sanierung    42.298.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        103.347 €    19 .560.000 €   22.738.000 € 53,76% 
6 869 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule Sporthalle S H Sanierung  s. ID19                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €  s. ID19  s. ID19  s. ID19  s. ID19 
7 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sani erung    25.349.130 €       13.000.000 €    12.349.1 30 € 94,99%    25.349.130 €                   - €                   - €                   - €     3.439 .293 €    11.186.326 €   14.162.804 € 55,87% 
8 48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraß e OS Sanierung    18.847.300 €         9.500.000 €      9.347.300 € 98,39%    14.400.000 €    16.080.700 €     17.326.700 €    18.847.300 €    15.643.932 €      8.314.661 €   10.532.639 € 55,88% 
9 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS N eubau    16.100.000 €       13.403.000 €      2.697. 000 € 20,12%    16.100.000 €                   - €                   - €                   - €     8.49 0.000 €                   - €   16.100.000 € 100,00 % 
10 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung    2 9.170.000 €       29.170.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        943.353 €    14.950.000 €   14.220.000 € 48,75% 
11 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straß e GS Neubau    30.194.200 €       29.807.300 €         386.900 € 1,30%    30.194.200 €                   -  €                   - €                   - €     3.198.434 €    10.865.000 €   19.329.200 € 64,02% 
12 879 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße 
Sporthalle SH Neubau  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID 95  s. ID95 s. ID95 
13 68 Rosenowstraße 56 Berufsschulzentrum 12 - Robert- 
Blum-Schule Haus 2 BSZ Sanierung    23.447.600 €                       -  €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   23.447.600 € 1 00,00% 
14 867 Rosenowstraße 56 Berufsschulzentrum 12 - Robert- 
Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung      6.057.800 €                     - €                    - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.057.800 € 100,00% 
15 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karls ruher Straße GS Neubau    29.943.700 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €     2.500.000 €      9.735.082 €   20.208.618 € 67,4 9% 
16 870 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karlsruher Straße 
Sporthalle SH Neubau  s. ID306                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €  s. ID306                   - €  s. ID306  s. ID306 
17 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle SH N eubau      9.599.600 €         9.599.600 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €      5.759.800 €    3.839 .800 € 40,00% 
18 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neub au    59.927.430 €       59.927.430 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €    16.379.085 €    14.571.360 €   45.356.070 € 75,68 % 
19 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle SH Neubau  s. ID 139  s. ID 139  s. ID 139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139 s. ID139 
20 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanier ung    21.409.210 €       17.409.210 €      4.000.00 0 € 22,98%    20.179.210 €    21.409.210 €                   - €                   - €    14.428.093 €      5.537.050 €   15.872.160 € 74,14% 
21 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung    27.681.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        128.581 €                   - €   27.681.000 € 100,00% 
22 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung      3.419.000 €                       -  €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.419.000 € 1 00,00% 
23 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
Mehrzweckgebäude MZG Neubau      7.739.979 €         5.815.809 €      1.924.170 € 33,09%      7.221.179 €      7.739.979 €                    - €                   - €     5. 862.238 €      3.115.379 €    4.624.600 € 59,75% 
24 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF Sanierung      1.976.500 €         1.207.000 €         769.500 € 63,75%      1.637.000 €      1.976.5 00 €                   - €                   - €        991.551 €                   - €    1.976.500 €  100,00% 
25 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße Gymnasium GY Ne ubau    25.770.063 €       21.700.000 €      4.070.0 63 € 18,76%    23.141.886 €    24.513.070 €    25.77 0.063 €                   - €      1.256.993 €    2 1.204.049 €    14.041.475 €   11.728.588 € 45,51% 
26 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgarten straße GS Sanierung    14.605.194 €       14.605.194 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     2.842.368 €      7.966.234 €    6.638.960 € 45,46% 
Stand: 01.07.2024 
09:37 Uhr 1/4 
12 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-10533 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP)  
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
27 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sa nierung    14.177.062 €       14.177.062 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        479.077 €      5.226.672 €    8.950.390 € 63,13% 
28 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Ne ubau    15.952.100 €       15.952.100 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €         590.406 €      8.901.700 €    7.050.400 € 4 4,20% 
29 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sa nierung      3.068.300 €         3.068.300 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        151.245 €                   - €    3.0 68.300 € 100,00% 
30 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung    15.170.155 €       12.386.000 €      2.784.155 € 22 ,48%    13.186.000 €    14.488.000 €    15.170.155 €                    - €     8.593.974 €      6.804.4 12 €    8.365.743 € 55,15% 
31 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule Interim F ÖS Interim      4.744.400 €                       - €                      - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    4.744.400 € 100 ,00% 
32 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanier ung    32.386.940 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €            5.058 €                    - €   32.386.940 € 100,00% 
33 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße GS Neubau    32.532.900 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €     2.118.000  €      8.250.833 €   24.282.067 € 74,64% 
34 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße Sporthalle SH Neubau  s. ID491                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €  s. ID491  s. ID491   s. ID491  s. ID491 
35 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld- 
Sporthalle SH Neubau    28.542.400 €       23.012.400 €      5.5 30.000 € 24,03%    25.255.400 €    28.542.400 €                   - €                   - €    14.581.5 98 €      5.190.000 €   23.352.400 € 81,82% 
36 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau    86.787.700 €       86.787.700 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - €                   - €    1 0.156.384 €    24.958.000 €   61.829.700 € 71,24% 
37 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld- 
Sporthalle SH Neubau  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749 s. ID749 
38 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierun g      4.484.800 €         3.727.700 €         757.1 00 € 20,31%      4.484.800 €                   - €                   - €                   - €     3.57 2.290 €         201.400 €    4.283.400 € 95,51% 
39 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Erweiteru ng      6.739.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €     1.126.532 €                   - €    6.739.000 € 100,00% 
40 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung    17.503.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €  s. ID686                   - €   17.503.000 € 100,00% 
41 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau      6.545.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €  s. ID686                   - €    6.545.000 € 100,00% 
42 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule interi m GS Interim      3.898.000 €         3.898.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        683.980 €                   - €    3.898.000 € 100,00% 
43 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanie rung    19.818.050 €       19.818.050 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €         919.438 €      9.604.800 €   10.213.250 € 5 1,54% 
44 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 
Sporthalle SH Neubau      6.314.033 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.314.033 € 100, 00% 
45 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Interim GY Interim      2.898.600 €                       - €                      - €                   - €                   - €                   - €          63 .625 €                   - €    2.898.600 € 100,00%
46 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Haus 1 GY Sanierung    26.226.900 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        976 .004 €                   - €   26.226.900 € 100,00%
47 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Haus 2 GY Sanierung  s. ID510  s. ID510  s. ID510 s. ID510  s . ID510  s. ID510  s. ID510  s. ID510  s. ID510  s.  ID510  s. ID510 s. ID510 
48 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau      9.822.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        444.0 00 €                   - €    9.822.000 € 100,00% 
49 820 An der Querbreite 8 Berufsschulzentrum 7 - 
Elektrotechnik BSZ Sanierung      3.600.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        1 12.242 €                   - €    3.600.000 € 100,0 0% 
50 391 Andromedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS Sanier ung    25.676.800 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          71.330 €                   - €   25.676.800 € 100,00% 
51 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurth er Straße FÖS Sanierung    28.551.400 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          15.362 €                   - €   28.551.40 0 € 100,00% 
52 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung      8.309.000 €         8.309.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     7.122.200 €      2.040.000 €    6.269 .000 € 75,45% 
Stand: 01.07.2024 
09:37 Uhr 2/4 
13 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-10533 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP)  
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
53 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf In terim GS Interim      4.807.050 €         4.807.050 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    4.807.050 € 100,00% 
54 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Er weiterung  s. ID674  s. ID674                   - €                   - €                   - €                   - €  s. ID674      6.456.274 € s.ID674 s.ID674 
55 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sa nierung    20.994.950 €       20.994.950 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        922.464 €      3.996.737 €   16.998.213 € 80,96% 
56 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung    10.376.365 €       10.376.365 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        691.057 €                   - €   10.376.365 € 100,00% 
57 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierun g    11.516.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        409.104 €                   - €   11.516.000 € 100,00% 
58 91 Philipp-Rosenthal-Straße 61- 
63 Schule an der Prager Spitze GY Neubau    66.788.800 €       52.700.000 €    14.088.800 € 26,73%    63.846. 000 €    66.483.800 €    66.788.800 €                   - €    62.961.588 €    12.904.080 €   53.884.7 20 € 80,68% 
59 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanier ung    40.353.100 €       31.699.200 €      8.653.90 0 € 27,30%    37.966.100 €    40.353.100 €                   - €                   - €      2.387.000 €     16.292.501 €    17.558.550 €   22.794.550 € 56, 49% 
60 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee 
Gymnasium GY Neubau    58.082.700 €       20.000.000 €    38.08 2.700 € 190,41%    45.203.340 €    55.097.000 €    5 8.082.700 €    58.227.700 €    52.451.709 €    13.0 28.071 €   45.054.629 € 77,57% 
61 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY Sa nierung    34.371.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        158.694  €                   - €   34.371.000 € 100,00% 
62 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule GY Erweiterung      5.704.650 €         5.704.650 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        350.000 €                   - €    5.704.650 € 100,00% 
63 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße OS Neubau    27.960.800 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          96.986  €                   - €   27.960.800 € 100,00% 
64 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung      3.864.050 €         3.864.050 €                   -  € 0,00%                   - €                   - €                    - €                   - €        295.000 €                   - €    3.864.050 € 100 ,00% 
65 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Spo rthalle SH Sanierung      2.122.332 €         2.122.33 2 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        169.079 €         620.196 €     1.502.136 € 70,78% 
66 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthall e SH Sanierung      1.372.400 €            999.870 €         372.530 € 37,26%      1.372.400 €                   - €                   - €                   - €        108.203 €         550.081 €       822.31 9 € 59,92% 
67 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule 
Sporthalle SH Neubau    10.037.500 €         6.630.000 €      3. 407.500 € 51,40%      8.287.500 €    10.037.500 €                   - €                   - €     6.202 .266 €      3.722.561 €    6.314.939 € 62,91% 
68 108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße 
Sporthalle SH Neubau      8.561.650 €         8.561.650 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     3.452.571 €                   - €    8.5 61.650 € 100,00% 
69 690 Philipp-Rosenthal-Straße 61- 
63 
Schule an der Prager Spitze 
Sporthalle SH Neubau  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID9 1  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91 s. ID91 
70 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau      9.869.400 €         6.581.430 €      3 .287.970 € 49,96%      9.869.400 €                   - €                   - €                   - €     4.651.185 €      3.654.770 €    6.214.630 € 62,97 % 
71 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau      9.758.200 €         6.580.900 €      3.177.300 €  48,28%      9.758.200 €                   - €                   - €                   - €     5.140.17 0 €      3.457.389 €    6.300.811 € 64,57% 
72 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau      9.202.100 €         9.202.100 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        524.300 €      1.155.000 €    8.047.100  € 87,45% 
73 878 Friesenstraße 6 Schule an der Friesenstraße 
Sporthalle SH Sanierung  s. ID787                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €  s. ID787  s. ID 787  s. ID787  s. ID787 
74 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße 
Sporthalle SH Neubau      9.639.200 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    9.639.200 € 100, 00% 
75 918 Zweenfurther Straße 21 
Schule an der Zweenfurther Straße 
Sporthalle SH Sanierung  s. ID799                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €  s.ID799                   - €  s. ID799  s. ID799 
76 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule Sporthalle SH Neubau    19.435.800 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   19.435.800 € 100,0 0% 
77 551 Franzosenallee 21 Schule Zweenfurther Straße 
Vorinterim FÖS Interim         881.850 €            881.850 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €       881.850 € 100,00% 
78 652 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Sanierun g         409.000 €            409.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        346.520 €                   - €       409. 000 € 100,00% 
Stand: 01.07.2024 
09:37 Uhr 3/4 
14 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-10533 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP)  
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
79 151 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Sanier ung      1.765.860 €         1.765.860 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €          79.807 €                   - €    1.765. 860 € 100,00% 
80 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf Interim GS In terim      2.040.600 €         2.040.600 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €          12.519 €                   - €    2.04 0.600 € 100,00% 
81 56 Annemarie-Renger-Straße 19 Schule Hauptbahnhof-W estseite GY Neubau    76.529.396 €       76.179.396 €         350.000 € 0,46%    76.529.396 €                   - €                   - €                   -  €    76.259.466 €                   - €   76.529.3 96 € 100,00% 
82 927 Neptunweg 31 Schule am Neptunweg Sporthalle SH In terim         607.000 €            607.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €       607.000 € 100,00% 
83 924 Annemarie-Renger-Straße 19 Schule Hauptbahnhof-Westseite 
Sporthalle SH Neubau  s. ID56  s. ID56  s. ID56  s. ID56                   - €                   - €                   - €                   - €  s. ID56                   - €  s. ID56  s. ID56 
84 926 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee 
Sporthalle SH Neubau  s. ID454  s. ID454  s. ID454  s. ID454  s.  ID454  s. ID454  s. ID454  s. ID454  s. ID454  s. ID454  s. ID454  s. ID454 
 Summe      725.000.108 €  123.236.018 € 17,00% 
     848.236.126 € 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Berufsschulzentrum 
Auslagerungsschule 
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 01.07.2024 
09:37 Uhr 4/4 
15 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offen e Freizeittreffs - Finanzdaten Anlage 2b 
zu VII-Ifo-10533 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP)  
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neuba u      9.436.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          53.310 €                   - €    9.436.000 € 100,00% 
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung      7.707.000 €                       - €                      - €                   - €                   - €                   - €            9.143 €                   - €    7.707.000 € 100,00 % 
3 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau      5.863.400 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        454.000  €                   - €    5.863.400 € 100,00% 
4 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neub au      7.859.400 €         6.859.400 €      1.000.0 00 € 14,58%      7.859.400 €                   - €                   - €                   - €     7.43 1.850 €      2.030.000 €    5.829.400 € 74,17% 
5 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kit a Sanierung      5.385.800 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    5.385.800 € 10 0,00% 
6 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau      7.903.985 €         7.903.985 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        437.985 €      2.124.872 €    5.779.113 € 73,12% 
7 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau      5.047.596 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        296.000 €                   - €    5.047.596 € 100,00% 
8 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      2.707.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        148.000 €                   - €    2.707.000 € 100,00% 
9 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Ki ta Sanierung      5.892.480 €         3.975.870 €      1.916.610 € 48,21%      4.290.600 €      5.892.480  €                   - €                   - €     1.705.609 €                   - €    5.892.480 € 10 0,00% 
10 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung      1.687.694 €         1.687.694 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        602.066 €                   - €    1.687.694 € 100,00% 
11 780 Lobstädter Straße 14 a/b Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      5.520.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        341.054 €                   - €    5.520.000 € 100, 00% 
12 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau      6.383 .000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        369.000 €                   - €    6.383.000 € 100,00% 
13 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      3.460.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        199.000 €                   - €    3.460.000 € 100,00% 
14 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung      4.240.440 €                       - €                     - €                   -  €                   - €                   - €        258.000 €                   - €    4.240.440 € 1 00,00% 
15 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung      6.080.000 €                       - €                     - €                   -  €                   - €                   - €  s. ID469                   - €    6.080.000 € 100,00% 
16 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sa nierung      1.617.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €  s. ID686                   - €    1.617.000 € 100,00% 
17 324 Deiwitzweg 1 Jugendhilfeeinrichtung JHE Sanierung      2.117.997 €         1.783.997 €         334.00 0 € 18,72%      2.117.997 €                   - €                   - €                   - €     1.471 .574 €         786.300 €    1.331.697 € 62,88% 
18 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE N eubau      5.512.607 €         4.507.407 €      1.00 5.200 € 22,30%      5.512.607 €                   - €                   - €                   - €     1 .742.997 €                   - €    5.512.607 € 100 ,00% 
19 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung J HE Neubau      7.439.233 €         7.439.233 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     2.900.877 €                   - €    7.4 39.233 € 100,00% 
20 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sa nierung      7.755.945 €         6.605.670 €      1. 150.275 € 17,41%      7.145.870 €      7.755.945 €                   - €                   - €         610.075 €     2.599.138 €      2.191.500 €    5.564 .445 € 71,74% 
21 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neu bau      9.836.722 €         8.586.722 €      1.250. 000 € 14,56%      9.836.722 €                   - €                   - €                   - €     5.3 84.075 €      2.312.500 €    7.524.222 € 76,49% 
22 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtu ng Kita Neubau      8.623.872 €         8.623.872 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        319.679 €                   - €    8.623.872 € 100,00% 
23 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neu bau      9.420.133 €         8.929.180 €         490 .953 € 5,50%      9.420.133 €                   - €                   - €                   - €     4.9 92.170 €      2.002.047 €    7.418.086 € 78,75% 
24 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau      3.935.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        228.000 €                   - €    3.935.000 € 100,00% 
25 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung      2.21 9.508 €         1.584.200 €         635.308 € 40,10 %      1.795.846 €      2.219.508 €                   - €                   - €        877.393 €         989.333 €    1.230.175 € 55,43% 
26 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OF T Neubau  s. ID650                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €  s. ID650  s. ID650 
 Summe        68.487.230 €      7.782.346 € 11,36% 
       76.269.576 €  Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 28.06.2024 
11:09 Uhr 1/2 
16 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offen e Freizeittreffs - Finanzdaten Anlage 2b 
zu VII-Ifo-10533 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
  Ist- 
Auszahlungen 
(Quelle SAP)  
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
Legende: 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Jugendhilfeeinrichtung 
Stand: 28.06.2024 
11:09 Uhr 2/2 
17 von 25 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der Deckungsquelle
1 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Sporthalle SH Sanierung 7.0002323 § 20        162.551 7.0002515 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule an der Martin-Herrmann-Straße VII-DS-07989
2 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Sporthalle SH Sanierung 7.0002323 § 20 VE        235.100 7.0002504 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Schule am Jahrtausendfeld VII-DS-07989
3 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim 7.0002605 § 20        299.600 7.0001491 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf VII-DS-08644-DS-01
4 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim 7.0002605 § 20 VE     1.518.200 7.0001491 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf VII-DS-08644-DS-01
5 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim 7.0002605 § 20 VE        708.500 7.0001491 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf VII-DS-08644-DS-01
6 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim 7.0002605 § 20 VE     1.250.650 7.0001972 Rosenowstraße 56 Berufsschulzentrum 12 - Robert-Blum-Schule Haus 2 VII-DS-08644-DS-01
7 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim 7.0002605 § 20 VE        931.250 7.0001972 Rosenowstraße 56 Berufsschulzentrum 12 - Robert-Blum-Schule Haus 2 VII-DS-08644-DS-01
8 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erweiterung 7.0001491 § 20 VE        202.500 7.0001483 Uhlandstraße 28 Schule am Adler (Außenstelle) VII-DS-08644-DS-01
9 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule Sporthalle SH Neubau 7.0001503 § 20     1.277.007 
7.0002207
7.0001645
7.0002380
Nordplatz 13
Leipziger Straße 210
Eutritzscher Straße 17
Leibnizschule
Schule Gundorf
Leibnizschule
VII-DS-01825-DS-04-01
10 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung 7.0002592 § 20        340.550 7.0001957 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße TF-2024-011
11 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung 7.0002592 § 20 VE          68.500 7.0001957 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße TF-2024-011
12 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 7.0001670 § 20        758.433 7.0001640 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße TF-2024-009
13 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld-Sporthalle SH Neubau 7.0001487 § 20 VE     1.179.234 7.0001640 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße TF-2024-011
14 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau 7.0001498 § 20 VE     1.914.000 7.0002520 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther Straße TF-2024-007
15 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau 7.0001498 § 20 VE   10.033.500 
7.0002515
7.0002520
7.0002527
7.0002380
7.0001059
Martin-Herrmann-Straße 1
Zweenfurther Straße 21
Stuttgarter Allee 15
Eutritzscher Straße 17
Jungmannstraße 5
Schule an der Martin-Herrmann-Straße
Schule an der Zweenfurther Straße
Bildungs- und Bürgerzentrum Grünau
Leibnizschule
Paul-Robeson-Schule
TF-2024-007
16 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung 7.0001953 § 20 VE     5.059.200 
7.0001498
7.0001645
7.0002380
7.0001502
7.0001640
Dösner Weg 39-43
Leipziger Straße 210
Eutritzscher Straße 17
Glockenstraße 6
Tauchaer Straße 188
Schule am Dösner Weg (GY)
Schule Gundorf
Leibnizschule
Schule an der Glockenstraße
Schule an der Tauchaer Straße
TF-2024-007
17 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neubau 7.0001643 § 20 VE     7.243.041 7.0001498 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GY) TF-2024-007
18 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neubau 7.0001643 § 20 VE     9.331.650 7.0002515 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule an der Martin-Herrmann-Straße TF-2024-007
19 167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH Neubau 7.0002323 § 20 VE     1.055.900 7.0001640 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße TF-2024-007
20 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule Sporthalle SH Neubau 7.0001503 § 20     1.861.300 
7.0001756
7.0001972
7.0002159
7.0001483
7.0002520
7.0002208
7.0002378
7.0002380
7.0001948
Schulze-Delitzsch-Straße 23
Rosenowstraße 56
Garskestraße 19
Uhlandstraße 28
Zweenfurther Straße 21
Althener Straße 16
Zwenkauer Straße 35
Eutritzscher Straße 17
Riebeckstraße 50
Wilhelm-Wander-Schule Haus 2
Berufsschulzentrum 12 - Robert-Blum-Schule Haus 2
Kurt-Biedermann-Schule
Schule am Adler (Außenstelle)
Schule an der Zweenfurther Straße
Gymnasium Engelsdorf Außenstelle
Schule Connewitz
Leibnizschule
Fritz-Baumgarten-Schule Sporthalle
VII-DS-01825-DS-04-01
21 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule Sporthalle SH Neubau 7.0001503 § 20 VE        450.000 7.0001957 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße VII-DS-01825-DS-04-01
22 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle SH Sanierung 7.0002310 § 20 VE        300.000 7.0001483 Uhlandstraße 28 Schule am Adler (Außenstelle) VII-DS-07306-DS-01
23 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung 7.0001784 § 20 VE     4.878.850 7.0002380
7.0001059
Eutritzscher Straße 17
Jungmannstraße 5
Leibnizschule
Paul-Robeson-Schule TF-2024-007
24 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung 7.0001784 § 20 VE     1.410.520 7.0002515 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule an der Martin-Herrmann-Straße TF-2024-007
25 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung 7.0001502 § 20 VE     4.420.000 7.0002515 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule an der Martin-Herrmann-Straße TF-2024-007
Antrags-
art
 Betrag
(in Euro) Beschlussgrundlage
Sender
Stadt Leipzig
Amt für Schule
ID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Anlage 3a
zu VII-Ifo-10533Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 30.06.2024)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/2
18 von 25 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der Deckungsquelle
Antrags-
art
 Betrag
(in Euro) Beschlussgrundlage
Sender
Stadt Leipzig
Amt für Schule
ID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Anlage 3a
zu VII-Ifo-10533Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 30.06.2024)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
26 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung 7.0001502 § 20 VE        100.000 7.0002520 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther Straße TF-2024-007
27 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 7.0001645 § 20 VE        140.850 7.0002515 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule an der Martin-Herrmann-Straße TF-2024-007
28 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther Straße FÖS Sanierung 7.0002520 § 20 VE        242.200 7.0001645 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf TF-2024-007
29 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf Interim GS Interim 7.0002571 § 20 VE        198.800 7.0001645 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf TF-2024-007
30 19 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule an der Martin-Herrmann-Straße GMS Sanierung 7.0002515 § 20 VE        679.000 7.0001640 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße TF-2024-007
31 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung 7.0002207 § 20 VE        919.200 7.0001640 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße TF-2024-007
32 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße GS Neubau 7.0001640 § 20 VE     5.000.000 7.0001059 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule TF-2024-007
33 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 7.0001499 § 20        297.983 7.0001640 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße VII-DS-06472-DS-02-01
34 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 7.0001499 § 20 VE        731.000 7.0001640 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße VII-DS-06472-DS-02-01
35 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule 
Sporthalle SH Neubau 7.0002209 § 20 VE        369.300 7.0002527 Stuttgarter Allee 15 Bildungs- und Bürgerzentrum Grünau VII-DS-09370-DS-01
36 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 7.0001670 § 20        221.688 7.0001640 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße TF-2024-009
37 47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße Oberschule OS Erweiterung 7.0001844 § 20     1.373.600 
7.0001756
7.0002515
7.0001957
7.0001645
Schulze-Delitzsch-Straße 23
Martin-Herrmann-Straße 1
Kolmstraße (o. HNr.)
Leipziger Straße 210
Wilhelm-Wander-Schule Haus 2
Schule an der Martin-Herrmann-Straße
Schule an der Kolmstraße
Schule Gundorf
VI-DS-06696-NF-01-DS--DS-02
38 505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße Sporthalle SH Neubau 7.0001750 § 20     1.384.971 
7.0002515
7.0001643
7.0002526
Martin-Herrmann-Straße 1
Gerichtsweg 13
leer
Schule an der Martin-Herrmann-Straße
Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle
BSZ Arwed-Rossbach, Schulhof
VI-DS-06696-NF-01-DS--DS-02
39 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße Gymnasium GY Neubau 7.0001361 § 20     1.257.000 
7.0001784
7.0002210
7.0002518
Volksgartenstraße 16a
Lumumbastraße 4
Andromedaweg 25
Schule an der Volksgartenstraße 
Schule an der Lumumbastraße
Schule am Andromedaweg
VI-DS-06696-NF-01-DS--DS-02
40 509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG Neubau 7.0001889 § 20        192.000 7.0002209 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule Sporthalle VI-DS-06696-NF-01-DS--DS-02
41 927 Neptunweg 31 Kay-Espenhayn-Schule Sporthalle SH Interim 7.0002596 § 20        384.750 7.0001640 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße VII-DS-10079
42 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau 7.0001793 § 20     2.400.000 7.0002210
7.0001502
Lumumbastraße 4
Glockenstraße 6
Schule an der Lumumbastraße
Schule an der Glockenstraße VII-DS-10199-DS-01
43 _ Prager Straße 20–28 Prager Straße 20–28 _ Abriss 7.0002629 § 20 VE   11.000.000 
7.0001736
7.0001967
7.0001491
Volksgartenstraße 16
Kieler Straße 72b
An der Friedenseiche 4
Astrid-Lindgren-Schule
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule Haus 1
Schule Rückmarsdorf 
VII-DS-09692-NF-04
44 336 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule Haus 2 GY Sanierung 7.0001886 § 20        185.000 7.0001967 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule Haus 1 VII-DS-02633-DS-01-DS-01
2/2
19 von 25 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort
Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der 
Deckungsquelle
1 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 7.0002313 § 20
VE 24 kw 25 323.043,00 7.0001969 Mothesstr. 2 Kita "Kitamo" TF-2024-008
2 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung 7.0002300 § 20
VE 24 kw 25 522.740,00 7.0001969 Mothesstr. 2 Kita "Kitamo" TF-2024-008
3 368 Potschkaustr. 50 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 7.0001847 § 20 232.529,00 7.0001969 Mothesstr. 2 Kita "Kitamo" TF-2024-013
4 Maßnahmen zur 
Wohnungsbauförderung 7.0001586 § 81
VE 24 kw 253.250.000,00 7.0002449
7.0002224
Kita Jörgen-Schmidtchen-Weg 
Einrichtung fur HzE Nordstr.
Kita "Kinderhaus Naseweis"
Jugendhilfeeinrichtung -
5 Parkbogen OST - NSP 7.0001475 § 81
VE 24 kw 25 750.000,00 7.0002451 Kita Nordstraße, Neubau Kindertageseinrichtung -
Stadt Leipzig
Amt für Jugend und Familie
Sender
BeschlussgrundlageID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Anlage 3b
zu VII-Ifo-10533Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Stand 30.06.2024)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
20 von 25 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
1/1  
 
Anlage 4a 
zu VII-Ifo-10533 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 1 
Heinrich-Mann-Schule 
Schwarzenbergweg 4 
Sanierung Grundschule 
ID TF 256, PSP-Element 7.0001935.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant fertig gestellt werden. Die Gründe resultieren aus: 
Verschiebung im Bauablauf aufgrund Verzögerung der Abbrucharbeiten um ca. 3 Monate. 
Weitere Bauablaufverzögerung bei den Gewerken Innenputz und Estrich durch fehlende 
Personalkapazitäten und Lieferschwierigkeiten bei Baustoffen.  
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   12/2023 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        09/2024 
Neu prognostizierte Fertigstellung:       keine Änderung 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:       17.400.000 € 
aktuelle Kostenprognose:            21.500.000 € 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Die Heinrich-Mann-Schule nutzt während der Baumaßnahme am Objekt Schwarzenbergweg 
das Interimsgebäude in der Franzosenallee, welches für eine Unterbringung von Klassen mit 
dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung benötigt wird. Durch die o.g. Verzögerung der 
Inbetriebnahme ist ein Umbau des Objektes Franzosenallee und damit die Nutzung durch 
Förderschüler zum Schuljahresbeginn 2024/25 nicht mehr möglich. Steigt der Bedarf an 
Schulplätzen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung weiter an, kann dieser nicht im 
Gebäude Franzosenallee gedeckt werden.  
 
21 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VII-Ifo-10533
aktuelle 
Klassenzahl 
2024/25 3)
Zahl der 
belegten 
Klassen- 
stufen
relative Zügigkeit 1) 
nach aktueller 
Belegung SJ 
2024/25
2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32 2032/33 2033/34
Bedarf an Zügen = Soll lt. SNP 2019 242,25 251 258 264,75 270,5 277,75 281,25 285,25 287,5
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen lt. SNP 2019 239 252 251 260 265 268 271 274 276
Vorauss. Bedarf an Zügen nach Berechnungen mit BV 2023 252,25 246,75 242,75 236,75 229,75 221,25 215,25 212,75 213,75 216,25
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen nach Berechnungen mit BV 2023 222 216 214 205 192 185 189 192 194 196
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
Summe Züge IST 1.054 265,2 228,75 231,25 233,75 238,75 242,75 245,25 247,75 247,75 251,75 253,75 255,25 255,25
1 19 42 B M.-Herrmann-Straße Schule Großzschocher (120.) -4
2 29 x Hallesche Straße (o.HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln 1
3 139 8 A Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) 0 0 5 0 0 0 0 0
4 95 6 A Tauchaer Str. 188 Schule an der Tauchaer Straße 0 0 0 4 0 0 0 0
5 96 26 A/B Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (4) 0 0 0,5 0 0 0 0
6 113 x Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz 1,5 0 0 0 0 0 0 0
7 114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 leer Heinrichstraße 43 Wilhelm-Busch-Schule (alt) 0 -2 0 0 0 0 0
9 154 x Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 0 0 2
10 159 10 B Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße (eh. 
Schulgebäude Löbauer Straße) 1,5 3,5 -1,5 0 0 0
11 196 3 A Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher 0 0 5 0 0 0 0 0
12 306 7 A Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule (Friedrich-Fröbel-Schule 
neu) 0 0 0 0 4 0 0
13 320 10 C Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule 0 -3,5 3,5 0 0 0
14 337 32 A Döbelner Straße (o. HNr.) NEU - Auslagerungsschule 0 0 0 0 0 0 0
15 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 356 25 A/B An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf (4) 0 0,5 0 0 0
17 490 x Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost 0 0 0 0 0 3
18 491 16 A Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Schule an der Hans-Beimler-Straße 0 0 0 0 4 0 0
19 565 Gustav-Kühn-Straße 1 39. Schule (Freilenkung Gebäude für W.-
Heisenberg-Schule) -2
20 496 20 B Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 1 0 0 0
21 553 40 B Hans-Driesch-Straße 41 R.-Heinecke-Schule (157.) 0 0 0 0 0 0,5
22 653 5 E Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf (24.) 0 1 0 0 0 0 0 0
23 656 x Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion (Parkplatz 
Arena 2) 3
24 670 1 A Max-Liebermann-Straße / Knöflerstraße (o. HNr.)NEU - Auslagerungsschule 0 0 0 0 0
25 681 29 A Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule -3,5
26 752 17 C Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz -0,5
27 812 28 C Saalfelder Straße 29 46. Schule 1
28 889 9 B Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) NEU - Auslagerungsschule 0 0 0 0 0 0 0
29 142 Eitingonstraße 5 Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 -3
2 2,5 2,5 5 4 2,5 2,5 0 4 2 1,5 0
Differenz (negativ = fehlende Züge) 2) - Summe 
Züge IST - Züge Soll nach BV 2023 5) -13,5 -19,75 -18,5 -8 0 8,5 18 26,5 36,5 41 41,5 39
Auslastung 106% 109% 108% 103% 100% 97% 93% 89% 86% 84% 84% 85%
tatsächliche Auslastung 113% 109% 106% 102% 98% 95% 91% 89% 89% 90%
-5% -3% -3% -4% -3% -4% -2% 0% 1%
Legende:
1)
2)
3) Kenntnisstand 07/2024 (SaxSVS)
4)
5)
Reduzierung
Erhöhung
Veränderung gegenüber letztem Sachstandbericht
SNP 2019 Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig, Fortschreibung 2019, VI-DS-06070-NF-01 
BV 2023 Leipziger Bevölkerungsvorausschätzung 2023, VII-DS-08368
Es ist die Differenz zum Bedarf für die Gesamtstadt und damit für alle 37 Schulbezirke angegeben. Durch steigende Inklusion von Schüler/-innen mit Förderschwerpunkten (sinkende Klassenstärken) erhöht sich die Zahl benötigter Züge um ca. 15-19. Aufgrund des geringen Kapazitätsüberhanges und der 
Wegebeziehungen kann damit auf keine Bestandsgrundschule verzichtet werden. Wenn in einzelnen Schulbezirken Kapazitätsüberhänge entstehen und zusätzliche Kapazitäten geplant waren, wurde in der Fortschreibung der Schulbaustrategie auf neue Grundschulen verzichtet, diese werden z.T. als 
Auslagerungsschulen vorgesehen oder sie fallen als Neubau und Kapazitätserweiterung weg. Kapazitätserweiterungen im Zuge von Sanierungen wurden auf ihre Notwendigkeit kritisch geprüft. 
lfd. 
Nr.
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361-NF-
04
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361-NF-
04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361-NF-
04
ohne Block
ID TF
bauliche Kapazitätsveränderungen im Schuljahr
Fehlende Kapazitäten müssen über die Doppelnutzung von Unterrichtsräumen für Schule und Hort kompensiert werden.
Relative Zügigkeit: Anzahl Klassen IST dividiert durch Zahl der aufgewachsenen Klassenstufen
Grundschulen
Die zusätzliche Kapazität steht bereits im Interim zur Verfügung
1/4
22 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VII-Ifo-10533
aktuelle 
Klassen- 
zahl 
2024/25 4)
Zahl der 
belegten 
Klassen-
stufen
relative Zügigkeit 1) 
nach aktueller 
Belegung SJ 
2024/25
2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32 2032/33 2033/34
Bedarf an Zügen = Soll lt. SNP  93 96 98 101 104 106 109 112 115
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen lt. SNP 85 92 95 99 102 103 106 110 112
Vorauss. Bedarf an Zügen nach Berechnungen mit BV 2023 101 105 108 109 109 106 104 102 99 97
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen nach Berechnungen mit BV 2023 97 98 97 95 92 89 88 87 81 80
Straße / Standort Name / Bezeichnung
Summe Züge IST (Summe Züge OS abzügl. Vorinterims GY) 82,17 89,67 93,00 95,00 95,75 95,75 98,75 98,75 98,75 99,75 99,75 99,75
Kapazitätserweiterungen
1 44 Uhlandstraße 28 Schule am Adler 3 -3
2 43 Schulstraße 6 Schule Mölkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 44 11 A Antonienstraße 24 Schule am Adler A) -2 3 0 0 0 0 0
4 leer Dösner Weg 27 Georg-Schumann-Schule (Umzug) B) 0 3 0 0 0 0 0 0 0
5 46 4 B Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße 0 -4 3 0 0 0 0
6 leer Löbauer Straße Vorinterim Ihmelsstraße -3
7 47 10 A Krönerstraße 3 Oberschule Ihmelsstraße 4 0 0 0 0 0 0 0
8 48 5 A Hainbuchenstraße 13 Schule Hainbuchenstraße 3 0 0 0 0 0 0 0
9 110 4 A Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schule 1 0 0 0 0 0 0 0
10 128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 0,5 0 0 0 0 0 0 0
11 157 Georg-Schwarz-Straße 113Schule Georg-Schwarz-Straße 0 0 -3 0 0 0 0
12 158 8 B Heinrichstraße 43 125. Schule 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 497 x Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße 0 0 0 0 0 3 0 0
14 687 41 B Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule 0 0 0 0 1
15 leer Max-Planck-Straße 1-3 205. Schule (bis Fertigstellung Mockau) 3 -3
16 753 21 D Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) 205. Schule (OS Mockau) 3
17 779 11 B Uhlandstraße 28 neue Schule Georg-Schwarz-Straße 3
18 788 4 D Paul-Gruner-Straße 50 Petrischule Umzug Glockenstraße) 0 0 0 -2,25 0 0 0 0
19 800 36 A Bästleinstraße 14 20. Schule (Erweiterung) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
bauliche Kapazitätsveränderungen im Schuljahr 2 6,5 0 2 0,75 0 3 0 0 1 0 0
Differenz (negativ = fehlende 
Züge) 3) -10,83 -6,33 -8,00 -10,00 -12,25 -13,25 -10,25 -7,25 -5,25 -2,25 0,75 2,75
Auslastung 113% 107% 109% 111% 113% 114% 110% 107% 105% 102% 99% 97%
Legende:
1)
2)
3)
4) Kenntnisstand 07/2024 (SaxSVS)
A)
B) 
C)
Reduzierung
Erhöhung
Veränderung gegenüber letztem Sachstandbericht
SNP 2019 Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig, Fortschreibung 2019, VI-DS-06070-NF-01 
BV 2023 Leipziger Bevölkerungsvorausschätzung 2023, VII-DS-08368
Fehlende Kapazitäten müssen über die Nutzung von Gruppenräumen und Fachunterrrichtsräumen für anderen Räumen kompensiert werden.
Oberschulen
lfd. 
Nr.
Nach Auszug der 94. Schule (Auslagerung) Weiternutzung als Oberschule und Gymnasium. Die Nutzung Gymnasium beschränkt sich auf ein Jahr als Vorinterim Hbf. Westseite. 
ID TF
Während der Sanierung Interim im Objekt Uhlandstraße 28, 3-Zügigkeit kann gewährleistet werden.
Durch Sanierung vorübergehend Wegfall von 4 Zügen, nach Sanierung Umzug der Petrischule in das Objekt Glockenstraße und Wegfall Objekt Petrischule.
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361-NF-
04
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361-NF-
04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361-NF-
04
ohne Block
Vorinterimsklassen wurden in die Zügigkeit der Schulart umgerechnet, in dem sie sich befinden. Gymnasiale Vorinterims in OS reduzieren die OS-Kapazität und erhöhen die Kapazitäten der Gymnasien
Relative Zügigkeit: Anzahl Klassen IST dividiert durch Zahl der aufgewachsenen Klassenstufen
2/4
23 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VII-Ifo-10533
aktuelle 
Klassen- 
zahl 
2024/25 4)
Zahl der 
belegten 
Klassen- 
stufen
relative Zügigkeit 1) 
nach aktueller 
Belegung SJ 
2024/25
2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32 2032/33 2033/34
Bedarf an Zügen = Soll lt. SNP 88 94 100 105 111 114 117 120 124
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen 100 106 109 114 117 118 122 126 128
Vorauss. Bedarf an Zügen nach Berechnungen mit BV 2023 95 101 104 108 110 111 111 111,0 109 106
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen nach Berechnungen mit BV 2023 112 113 112 110 107 104 102 101,0 94 92
Straße / Standort Name / Bezeichnung
Summe Züge IST (einschl. Nutzung Vorinterim in OS) 763 107,8 81,95 85,2 98,5 103,5 103,5 103,5 106,5 106,5 106,5 107,5 107,5 107,5
Kapazitätserweiterungen
1 801 x Mannheimer Straße 128 a/b G.-Ch.-Lichtenberg-Gymnasium 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 127 x Miltitzer Weg 2-4 Max-Klinger-Schule 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0
3 94 10 A Krönerstraße 5 Gymnasium Ihmelsstraße 0 4 0 0 0 0 0 0 0
4 91 x Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager StraßeGymnasium J.-Moosdorf-Schule 
(Prager Spitze) 0 5 0 0 0 0 0 0
5 56 x Preußenseite- Hbf.-Westseite Schule Hbf.-Westseite (Löwitz-
Quartiersschule) 0 5 0 0 0 0 0 0
6 454 x Messe-Allee 19 M.-Curie-Schule (Messe-Allee) 0 5 0 0 0 0 0
7 374 x Heinrichstraße 36A Gymnasium (Schraderhaus) 0 4 0 0 0 0 0
8 678 18 A Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 0 0,75 0 0 0 0 0
9 565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule (Erw.) 1
10 787 x Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße 3
11 621 40 A Phillipp-Reis-Straße (o. HNr.) Auslagerungsschule - NEU 0 0 0 0 0
bauliche Kapazitätsveränderungen im Schuljahr 0,6 4 15,75 5 0 0 3 0 0 1 0 0
-6,05 -8,8 3,5 2,45 -0,55 -4,55 -3,55 -4,55 -4,55 -3,55 -1,55 1,45
107% 110% 96% 98% 101% 104% 103% 104% 104% 103% 101% 99%
15,8 5,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Legende:
1)
2)
3)
4) Kenntnisstand 07/2024 (SaxSVS)
Reduzierung
Erhöhung
Veränderung gegenüber letztem Sachstandbericht
SNP 2019 Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig, Fortschreibung 2019, VI-DS-06070-NF-01 
BV 2023 Leipziger Bevölkerungsvorausschätzung 2023, VII-DS-08368
Vorinterimsklassen wurden in die Zügigkeit der Schulart umgerechnet, in dem sie sich befinden. Gymnasiale Vorinterims in OS reduzieren die OS-Kapazität und erhöhen die Kapazitäten der Gymnasien
Fehlende Kapazitäten müssen über die Nutzung von Gruppenräumen und Fachunterrrichtsräumen für anderen Räumen kompensiert werden.
Gymnasien
Differenz (negativ = fehlende Züge) 3) - Summe Züge IST - Züge Soll nach SNP
Auslastung
Relative Zügigkeit: Anzahl Klassen IST dividiert durch Zahl der aufgewachsenen Klassenstufen
lfd. 
Nr. ID TF
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361-NF-
04
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361-NF-
04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361-NF-
04
ohne Block
3/4
24 von 25 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VII-Ifo-10533
Bedarf an Zügen = Soll lt. SNP
Primarstufe 0 0 5 5 5 9 13
Sekundarstufe I 0 0 5 5 5 9 13
Sekundarstufe II 0 0 3 3 3 5 7
Straße / Standort Name / Bezeichnung Modell
1 349 x Delitzscher Straße (o.HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Modell 4-4-2 x
2 749 17 B Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Modell 5-5-3 x
3 305 14 A Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranusstraße Modell koop. GS- OS x
4 494 12 A Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Modell 4-4-2
5 19 42 B Martin-Herrmann-Straße 1 Martin-Herrmann-Straße Modell koop. GS- OS x
Kapazitätserweiterungen 
Primarbereich Klassenstufe 1-4 4 4 4
6 749 17 B Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Modell 4-4-2 0 5 5 5 5 5 5
7 305 14 A Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der UranusstraßeGMS Modell 5-5-3 0 0 0 0 0 0 0
8 349 Delitzscher Straße (o.HNr.) Schule am FreiladebahnhofModell koop. GS- OS 0 0 0 4 4
9 494 12 A Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Modell 4-4-2 0 0 0 0 0
10 19 42 B Martin-Herrmann-Straße 1 Martin-Herrmann-Straße Modell koop. GS- OS
Kapazitäten Primarbereich 5 5 5 9 13 13
Sekundarbereich I Klassenstufe 5-10
11 349 x Delitzscher Straße (o.HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Modell 4-4-2 0 0 0 4 4 4
12 749 17 B Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS)GMS Modell 5-5-3 0 5 5 5 5 5 5
13 305 14 A Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der UranusstraßeModell koop. GS- OS 0 0 0 0 4 4
14 494 12 A Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Modell 4-4-2 0 0 0 0 0 0
15 19 42 B Martin-Herrmann-Straße 1 Martin-Herrmann-Straße Modell koop. GS- OS 4
Kapazitäten Sekundarbereich I 5 5 5 9 13 17
Sekundarbereich II Klassenstufe 11-12
16 349 x Delitzscher Straße (o.HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Modell 4-4-2 2 2 2
17 749 17 B Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Modell 5-5-3 3 3 3 3 3 3
18 305 14 A Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranusstraße Modell koop. GS- OS 0 2 2
19 494 12 A Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Modell 4-4-2 0
20 19 42 B Martin-Herrmann-Straße 1 Martin-Herrmann-Straße Modell koop. GS- OS 2
Kapazitäten Sekundarbereich II 3 3 3 5 7 9
Summe Kapazitätserweiterungen 13 10
Summe Kapazitäten NEU 13 13 13 23 33 39
Differenz (negativ = fehlende Züge)
Belegung in Klassen IST
Legende:
Reduzierung
Erhöhung
Veränderung gegenüber letztem Sachstandbericht
2032/332027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/322022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27
lfd. 
Nr.
Bestand an Zügen aus Vorjahr
ID TF
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361-NF-
04
Block
GemeinschaftsschulenSchul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361-NF-
04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361-NF-
04
ohne Block
4/4
25 von 25 in Zusammenstellung