Brandschutz- und bauliche Mängel an der Paul-Robeson-Schule Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-EF-00275-AW-01
Datum: 2024-10-23
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/3 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VIII-EF-00275-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-EF-00275 Eltern der Paul-Robeson-
Schule 
 
 
VIII-EF-00275-AW-01 Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie 
 
Betreff: 
Brandschutz- und bauliche Mängel an der Paul-Robeson-Schule Leipzig 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 23.10.2024 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
 
Laut einem Gutachten der Branddirektion Leipzig vom 19.11.2013 und 23.04.2018 weist die 
Paul-Robeson-Schule Leipzig schwerwiegende Mängel im baulichen Brandschutz sowie 
lebensbedrohliche bauliche Mängel auf. Daher fragen wir den Oberbürgermeister:  
  
1. Warum sind diese Mängel bis heute nicht behoben, um die Sicherheit der Schüler 
und des Personals zu gewährleisten, und warum bestehen die im Gutachten 
aufgeführten schwerwiegenden Mängel im baulichen Brandschutz weiterhin?  
Die folgenden Mängel aus der Brandverhütungsschau 2018 sind abgestellt: 
 
Alles Weitere aus 2013 bezog sich auf organisatorische und grundlegende 
Brandschutzmängel, die ursprünglich mit der erforderlichen und geplanten 
Komplexsanierung abgestellt werden sollten. Aufgrund der Verschiebung der 
Maßnahme wird nun eine Brandschutztechnische Stellungnahme durch ein 
Ingenieurbüro erstellt, auf dessen Grundlage die Maßnahmen abgeleitet und 
durchgeführt werden, damit die Schule bis zur Komplexsanierung in einem 
betriebsfähigen Zustand bleibt. 
 
2. Welche konkreten Maßnahmen werden ergriffen, um diese Mängel zu beheben und 
die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten? 
Siehe Antwort zu Frage 3. 
 
Computerraum 503  kein geeigneter Feuerlöscher vorhanden  erledigt 
Küche die Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen und 
Betriebsmittel konnte nicht nachgewiesen werden 
erledigt 
Neubau / EG & 1. OG die Feststellanlagen waren nicht nach ihrer 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hergestellt 
erledigt 
1 von 3 in Zusammenstellung
2/3 
 
3. Gibt es einen festgelegten Zeitplan mit für die notwendigen Sanierungsarbeiten? 
  
2024: 
Sporthalle: 
• Warmwasser soll unabhängig von Schule erzeugt werden, um Legionellen 
vorzubeugen. Die Beauftragung erfolgt zeitnah.  
• Reparatur der defekten Sporthallenbeleuchtung. Die Realisierung erfolgt in den 
Oktoberferien. 
 
Schule: 
• Die Mängelbeseitigung Blitzschutz befindet sich aktuell in der Beauftragung. 
• Die Fensterinstandsetzung wird während der Oktoberferien realisiert.  
• Erstellung vorläufiger Flucht- und Rettungswegepläne.  
• Beauftragung Brandschutztechnische Stellungnahme. 
• Reparatur der Außenjalousie Neubau – die Beauftragung ist erfolgt. 
 
2025/26: 
• Nach Vorliegen der Brandschutztechnischen Stellungnahme werden Maßnahmen 
abgeleitet und durchgeführt zur Verbesserung des Brandschutzes (u.a. neue Flucht- 
und Rettungswegepläne, Nachrüsten Feueralarm). 
• Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Erneuerung Fußboden, Schallschutz, 
Erneuerung Beleuchtung sowie weitere Themen der Baulichen Unterhaltung.  
• Ggf. erfolgt die Umnutzung der leer gezogenen HM-Wohnung, wenn die Sportlehrer 
sich wieder in Sporthalle umziehen können.  
 
2027/28 ff: 
• Es werden weiterhin stetig Mittel zur Baulichen Unterhaltung sowie Aufrechterhaltung 
der Betriebsfähigkeit des Schulstandortes eingeordnet und Maßnahmen je nach 
Erfordernis durchgeführt.  
 
4. Neben den o.g. baulichen Mängeln, befinden sich die sanitären Einrichtungen in 
einem katastrophalen Zustand. Auch dies ist den zuständigen Stellen bekannt. 
Das Aufstellen von geeigneten Sanitär-Modulen könnte hier Abhilfe schaffen. 
Warum wird solch eine Lösung nicht angeboten bzw. umgesetzt? 
Im Moment wird die Strangsanierung geprüft und ob ein Planungsbeginn in 2025 
eingeordnet werden kann. Parallel wird der Vorschlag zur Aufstellung von Sanitär-
Containern geprüft.  
  
5. Warum wurden unsere Vorschläge der Lehrer, Schüler und Eltern, um die Schule 
zeitnah zu sanieren nicht in Betracht gezogen? 
Im Jahr 2019 wurde davon ausgegangen, dass die Klassenzahlen am Standort 
gesenkt werden können, sodass eine Interimslösung auf dem Schulhof möglich wäre. 
Aufgrund des deutlich gestiegenen Bedarfs ist dies jedoch nicht mehr realisierbar, 
weshalb ein alternatives Auslagerungsobjekt gefunden werden muss. Auch alternative 
Überlegungen, wie eine Teilauslagerung oder ein Komplettumzug der Paul-Robeson-
Schule während der Bauphase, beispielsweise nach Lindenthal, sind nicht umsetzbar. 
Da kein geeignetes Auslagerungsobjekt zur Verfügung steht, kann die Paul-Robeson-
Schule nicht saniert werden, da eine umfassende Modernisierung nur in einem 
leergezogenen Gebäude durchgeführt werden kann. 
2 von 3 in Zusammenstellung
3/3 
 
 
Der ursprünglich vorgeschlagene Standort in Böhlitz-Ehrenberg wurde seitens Schule 
und LaSuB abgelehnt. Wie bereits in der Schulkonferenz am 28.08.2024 durch das 
Amt für Schule mitgeteilt, steht der zwischenzeitlich vorgesehene 
Auslagerungsstandort an der Bremer Straße nicht zur Verfügung, da für dieses 
Grundstück das notwendige Baurecht fehlt. Ein Bebauungsplanverfahren wäre 
zunächst erforderlich, was eine zeitnahe Nutzung unrealistisch erscheinen lässt. Auch 
gehört das Grundstück derzeit nicht der Stadt Leipzig, sodass eine wirtschaftlich 
sinnvolle Lösung für die Errichtung eines Auslagerungsobjekts für nur eine Schule nicht 
gegeben ist. 
 
Die Sanierung der Paul-Robeson-Schule wird somit in den Sanierungsblock des 
Auslagerungsobjekts an der Witzlebenstraße eingeordnet. Da jedoch auch die Hans-
Kroch-Schule und die Geschwister-Scholl-Schule umfassend saniert werden müssen, 
kann die Sanierung der Paul-Robeson-Schule erst anschließend beginnen. Um dies zu 
ermöglichen, werden die Sanierungen des Schiller-Gymnasiums und der Pestalozzi-
Förderschule zeitlich verschoben. 
 
Die Stadt Leipzig befindet sich derzeit in einer äußerst angespannten 
Haushaltssituation, die Umpriorisierungen erforderlich macht. Auslagerungsobjekte für 
eine einmalige Nutzung zu errichten und dafür Grundstücke zu erwerben, muss nach 
Möglichkeit vermieden werden. Der Vorschlag der Schule, die Sporthalle frühzeitig 
abzureißen und während der Bauzeit Raumsysteme auf dem Gelände der Sporthalle 
aufzustellen, ist nicht realisierbar, da das Schulgesetz auch die Möglichkeiten für den 
Sportunterricht fordert. Die einzige in der Nähe befindliche Sporthalle der Alfred-
Kästner Schule wird derzeit ebenfalls saniert. Da es sich hierbei allerdings nur um ein 
1-Feld Halle handelt, kann der Sportstundenbedarf der P.-Robeson Schule in dieser 
Halle nicht abgehalten werden. Andere Sporthallen kommen aufgrund ihrer weiten 
Entfernung nicht in Frage. Nach aktuell gültigem Sportprogramm 2024 besteht für den 
Stadtbezirk Nordwest zudem ein erheblicher Fehlbedarf von über 4.000 m² an 
Sporthallenfläche für den vereinsgebundenen Freizeit- und Breitensport. Würde die 
Halle am Standort entfallen, würde sich der Fehlbedarf weiter erhöhen.  
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
3 von 3 in Zusammenstellung