Komplexmodernisierung und Erweiterung Schulgebäude an der Martin-Herrmann-Straße 1 zu einer 4-zügigen Gemeinschaftsschule und Komplexmodernisierung der bestehenden 1-Feld-Sporthalle
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-08026
Datum: 2023-01-31
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/12 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-08026 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
 
Betreff: 
Komplexmodernisierung und Erweiterung Schulgebäude an der Martin-
Herrmann-Straße 1 zu einer 4-zügigen Gemeinschaftsschule und 
Komplexmodernisierung der bestehenden 1-Feld-Sporthalle 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  Vorberatung 
FA Jugend, Schule und Demokratie  Vorberatung 
FA Stadtentwicklung und Bau  Vorberatung 
SBB Südwest  Anhörung 
Ratsversammlung 15.03.2023 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Der Planungsbeschluss wird für folgende Maßnahmen gefasst. 
- Komplexmodernisierung und Erweiterung Schulgebäude an der Martin-Herrmann-
Straße  
- Komplexmodernisierung der bestehenden 1-Feld-Sporthalle  
2. Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphasen 1 - 4 
HOAI) betragen ca. 2.600.000 €.  
3. Die Auszahlungen der Planungsleistungen für die Komplexmodernisierung und 
Erweiterung des Schulgebäudes sowie der Komplexmodernisierung der Sporthalle 
sind im Finanzhaushalt im PSP-Element „GMS M.-Herrmann-Str., KomplexS + Erw.“ 
(7.0002515.700) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
2023:       75.000 € 
2024:  1.236.000 € 
2025  1.289.000 € 
4. Für die Durchführung der Planung (Leistungsphasen 1-4 HOAI) sind für das 
Haushaltsjahr 2023 folgende Verpflichtungsermächtigung vorgesehen: 
2023 kassenwirksam 2024: 1.236.000 € 
2023 kassenwirksam 2025: 1.289.000 € 
 
 
Räumlicher Bezug 
Stadtbezirk Südwest  
 
 
1 von 12 in Zusammenstellung
2/12 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Im Planungsraum West werden die benötigten Schulplatzkapazitäten in Form eines neuen 
Gemeinschaftsschulstandortes ab Klasse 5 und mit 4 Zügen bereitgestellt. Um auf 
demografische Schwankungen flexibel reagieren zu können, wird die neue 
Gemeinschaftsschule mit einer um 20% erhöhten Kapazitätsobergrenze geplant. Synergien 
sollen mit Grundschulen aus der Nachbarschaft, z. B. der neu entstehenden 5-zügigen 
Grundschule an der Arthur-Nagel-Straße (120. Schule), entstehen. Das am Standort 
vorhandene Schulgebäude aus dem Jahr 1968 vom Schultyp ‚Dresden Atrium‘ wird komplex 
modernisiert und entsprechend erweitert. Die bestehende 1-Feld-Sporthalle am 
Schulstandort wird ebenfalls komplex modernisiert. Zusätzliche Sportübungsflächen werden 
am Standort Arthur-Nagel-Straße in der neuen 3-Feld-Sporthalle von der 
Gemeinschaftsschule mitbenutzt. Der neue Gemeinschaftsschulstandort soll gemäß Schul- 
und Kitabaustrategie (beschlossen durch die Ratsversammlung am 13.10.2022, VII-DS-
07361-NF-04) vor seiner eigentlichen Nutzung, als Interimsgebäude zur Auslagerung für die 
Johannes-Kepler-Schule und für die 56. Schule genutzt werden, um die 
Komplexmodernisierungen an den jeweiligen Schulgebäuden durchzuführen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 12 in Zusammenstellung
3/12 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft X nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
2023 
2024 
2025 
 
75.000 
1.236.000 
1.289.000 
7.0002515.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 12 in Zusammenstellung
4/12 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
X Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
X Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 von 12 in Zusammenstellung
5/12 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich X erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich X ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich X ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich X ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz X ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
 X ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
 X wird vorgelegt mit: Baubeschluss 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Nicht erforderlich.  
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
Entfällt. 
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
Entfällt.   
  
III.   Strategische Ziele  
Durch die Komplexmodernisierung und Erweiterung des Schulgebäudes an der Martin-
Herrmann-Straße 1 sowie der Komplexmodernisierung der bestehenden 1-Feld-Sporthalle 
werden, durch weitgehende Anlehnung an die Schulbaustandards für Neubauten, 
zukunftsorientierte Schulangebote im Stadtbezirk Südwest und im Stadtteil Großzschocher 
geschaffen. Die zukünftig barrierefreien Gebäude verbessern die Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt.   
  
5 von 12 in Zusammenstellung
6/12 
 
IV.  Sachverhalt  
1.  Anlass  
1.1 Notwendige Kapazitäten  
Der aktuell gültige Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig (VI-DS-06070-NF-01, 
Fortschreibung 2019) zeigt einen stetigen Anstieg des Bedarfes in allen Schularten auf. Die 
Schulart Gemeinschaftsschule fand noch keine Berücksichtigung, da zu diesem Zeitpunkt 
die gesetzlichen Grundlagen zur Einrichtung dieser neuen Schulart noch nicht vorlagen.  
Am Schulstandort Martin-Hermann-Straße wird die erste kooperierende 
Gemeinschaftsschule der Stadt Leipzig eingerichtet. In der Schule werden die Klassenstufen 
5 bis 10 und die Jahrgangsstufen 11 und 12 unterrichtet. Durch Kooperationen mit 
umliegenden Grundschulen wird gewährleistet, dass das erforderliche Angebot für die 
Primarstufe bereitgestellt und ein längeres gemeinsames Lernen ermöglicht wird.  
Trotz umfangreicher Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen besteht weiterhin ein hoher 
Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten weiterführender Schulen. Durch die Errichtung der 
Gemeinschaftsschule werden in der Sekundarstufe I vier Züge geschaffen. Zudem ist die 
Einrichtung von Schleifenklassen geplant. Schüler mit Realschulabschluss haben die 
Möglichkeit, an der Gemeinschaftsschule die allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Die 
Schülerinnen und Schüler wechseln in die Klassenstufe 10 des gymnasialen 
Anforderungsniveaus und wiederholen diese. Nach erfolgreichem Abschluss erfolgt der 
Übergang in die Sekundarstufe II. In Abhängigkeit von verfügbaren Plätzen können auch 
Schülerinnen und Schüler, die zuvor eine andere Schulart besucht haben, ihr Abitur an der 
Gemeinschaftsschule erlangen. 
Durch die Einrichtung der kooperierenden Gemeinschaftsschule wird insbesondere in den 
Stadtbezirken Altwest, West und Südwest eine Entlastung der Kapazitäten im Bereich der 
weiterführenden Schulen erzielt. 
  
1.2 Standort Martin-Herrmann-Straße 1 
Standort: 
Arthur-Nagel-Straße: 3-Feld-SH +Neue Grundschule 
 
Neuer Gemeinschaftsschulstandort 
  
Der Schulstandort Martin-Herrmann-Straße 1 befindet sich im Stadtbezirk Südwest in der 
geografischen Mitte des gemeinsamen Schulbezirkes SW 2. 
Das am Standort vorhandene Schulgebäude aus dem Jahr 1968 vom Schultyp ‚Dresden 
Atrium‘, ist ein Einheitsentwurf für Schulgebäude in Plattenbauweise. Er basiert auf einem 
6 von 12 in Zusammenstellung
7/12 
 
Projekt der Technischen Universität Dresden aus dem Jahr 1963. Die Gebäude haben zwei 
Längsbauten auf der Front- und Rückseite. Die drei quer verlaufenden Flügel beinhalten 
Treppenhäuser und Verbindungsgänge, durch die man in die Klassenräume gelangt. Von 
ihnen werden zwei kleine Innenhöfe eingeschlossen. Charakteristisch ist die großflächige 
Verwendung von Fensterflächen. Der Vorteil dieses Bautyps ist, dass alle Unterrichtsräume 
Licht von zwei Seiten bekommen und gut gelüftet werden können.  
Am Schulstandort befindet sich als einzelner Solitärbau aus dem Jahr 1969 eine 1-Feld-
Halle vom Typ KT 60 V.  
         
 Abb.: Schulstandort Martin-Hermannstr. 1   Abb.: Schultyp „Dresden Atrium“ 
  
1.3 Baulicher Zustand Bestandsgebäude  
Im Schulgebäude als auch in der Sporthalle wurden in den letzten Jahren werterhaltende 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schul- und Sportbetriebes durchgeführt. In 2013 
erfolgte eine Brandschutzertüchtigung im Schulgebäude. Als 2. Bauabschnitt war die 
energetische Sanierung der Gebäudehülle vorgesehen. Zum damaligen Zeitpunkt wurde ein 
entsprechendes Sanierungskonzept durch ein Planungsbüro erarbeitet. Das Vorhaben 
konnte aufgrund des fehlenden Auslagerungsobjektes und der schwierigen Durchführbarkeit 
im genutzten Zustand nicht umgesetzt werden. Aus diesem Grund entschied man sich 
damals für die Realisierung eines Neubaus in der Arthur-Nagel-Straße.  
Sowohl Schulgebäude als auch Sporthalle befinden sich in altersgerechtem Bauzustand. Die 
beschriebene Bausubstanz wird als sanierungsfähig mit hohem Sanierungsaufwand 
eingeschätzt. 
  
1.4 Komplexmodernisierung und Erweiterung des Schulgebäudes  
Basierend auf der aus dem Jahr 2012 vorliegenden Machbarkeitsstudie zur energetischen 
Sanierung des Schulgebäudes wird eine Gebäudesanierung als wirtschaftlich eingestuft. 
Bestätigt wird diese Beurteilung durch den Umgang mit ähnlichen Schultypen. So wurde erst 
kürzlich ein Erweiterungsbau an der Oberschule in Mölkau eingeweiht. Auch in Dresden 
wurden bereits mehrere der gleichen Schultypen saniert.  
Weiterhin ist unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes die Nachnutzung von Gebäuden 
an sich zu unterstützen. Die Vorgehensweise leitet sich auch aus dem Stadtratsbeschluss 
VII-A-06818-NF-02 „Nachnutzungsgebot für Gebäude“ ab. Die Entscheidung zur Sanierung 
bildet eine bessere Ökobilanz ab, da graue Energien weiter genutzt werden anstelle neue zu 
erzeugen. Beim Erreichen der Klimaziele wird die Kultur des Sanierens, Modernisierens und 
Adaptierens eine Schlüsselrolle einnehmen.  
Für die zukünftig notwendige 4-Zügigkeit reicht das Volumen des Bestandsbaus, ohne 
Erweiterungsbau, nicht aus. Eine Erweiterung des Schultyps auf die gewünschte 4-Zügigkeit 
ist prinzipiell möglich und die Positionierung des Gebäudes auf dem Schulgrundstück ist 
günstig.  
Naheliegend ist eine Erweiterung, welche das Gebäude kompakter macht, ohne die 
ursprüngliche architektonische Idee aufzuheben. Die Anlage der Neubauteile als Verbinder 
zur Sporthalle ist ebenfalls denkbar. 
7 von 12 in Zusammenstellung
8/12 
 
So könnte z. B. eine räumliche Erweiterung an den außenliegenden Verbindungsgängen 
sowie der südlichen Fassade erfolgen. Auf diese Art und Weise bleiben kleinere Räume im 
Bestand erhalten, welche z. B. als Gruppen- oder GTA-Räume genutzt werden können. 
Neue und entsprechend große Räume entstehen in den Erweiterungsteilen als allgemeine 
Unterrichtsräume und Fachräume, welche den Vorgaben zu den baulichen Standards für 
Objekte der Stadt Leipzig entsprechen. Hierbei ist vorgesehen, dass über Nutzungseinheiten 
Cluster entstehen, welche die Anforderungen an den modernen Schulbau erfüllen und somit 
vielfältige Raumsituationen ermöglichen und damit offen für verschiedene Lernformen sind.  
Es wird eingeschätzt, dass das Musterraumprogramm trotz knapper Grundstücksfläche im 
Wesentlichen umsetzbar ist. Bestandsbedingte Abweichungen bei den Raumgrößen, bei der 
Anordnung und bei der Anzahl von Räumen bzw. Flächen können aufgrund der 
Gegebenheiten des Gebäudes und der begrenzten Eingriffsmöglichkeit in die Statik nicht 
ausgeschlossen werden.  
  
1.5 Sporthalle und Sportfreianlagen  
Da sich am Standort Arthur-Nagel-Straße mit dem im Bau befindlichen Neubau der 
Grundschule (vgl. VII-DS-02747) eine neue 3-Feld-Sporthalle in direkter Nachbarschaft 
befinden wird, kann diese von der Gemeinschaftsschule mitgenutzt werden. Die 
erforderlichen Stunden im Fach Sport lassen sich in der 3-Feld-Sporthalle fast vollständig 
abbilden. Ergänzt wird das Angebot durch die bestehende 1-Feld-Sporthalle, welche 
komplex modernisiert wird.  
Die Sportfreiflächen werden auf dem Schulgrundstück abgebildet. Lediglich eine 100-m-
Laufbahn kann nicht auf dem Grundstück untergebracht werden. Ausweichend kann hier die 
50-m-Laufbahn des Grundschulneubaus und die Laufbahn der Sportplatzanlage Karl 
Siegmeier (Amt für Sport) an der Windorfer Straße bei der Radrennbahn genutzt werden.  
Aufgrund der begrenzten Flächenverhältnisse können die Sportfreiflächen gleichzeitig als 
Pausenfreiflächen angerechnet werden. 
  
1.6 Interimsstandort  
Der neue Gemeinschaftsschulstandort soll nach der Fertigstellung zunächst als Interims- 
bzw. Auslagerungsgebäude für die Johannes-Kepler-Schule (Dieskaustraße 76) und 
anschließend für die 56. Schule (Dieskaustraße 213) genutzt werden. Beide Schulen 
befinden sich in den Stadtbezirken Großzschocher und Kleinzschocher und wurden zu 
Beginn der 90er Jahre teilsaniert. Gemäß Schul- und Kitabaustrategie (beschlossen durch 
die Ratsversammlung am 13.10.2022, VII-DS-07361-NF-04) ist für die Schulgebäude eine 
Komplexmodernisierung vorgesehen (Planungsblock 3). Die zeitliche Einordnung wird unter 
Punkt 3 dargestellt. 
Im Anschluss wird die Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2034/35 die Nutzung aufnehmen. 
  
2.  Beschreibung der Maßnahme  
2.1 4-zügige Gemeinschaftsschule mit 1-Feld-Sporthalle  
Das Bestandsgebäude wird komplex saniert und in Anlehnung an das vorgegebene 
Raumprogramm zu einer 4-zügigen Gemeinschaftsschule erweitert. In den frühen 
Leistungsphasen ist abzustimmen, welche Räume in Doppelnutzung abgebildet oder 
reduziert werden können.  
Die am Standort vorhandene 1-Feld-Sporthalle vom Typ KT 60 V wird im Sinne eines 
Gesamtprojektes ebenfalls komplex modernisiert und die erforderlichen Pausen- und 
Sportfreiflächen neu angelegt. Die Gemeinschaftsschule wird mit 4 Zügen als 
Ganztagesschule ab Klasse 5 und unter Berücksichtigung einer bis zu 20%igen 
Überbelegung geplant. Durchgängig können im Schulgebäude bei einer maximalen 
8 von 12 in Zusammenstellung
9/12 
 
Klassenstärke von 28 bis zu 868 Schülerinnen und Schüler untergebracht werden 
(Regelbelegung).  
Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen im Bereich des Klimaschutzes 
werden im Rahmen der Erarbeitung der Entwurfsplanung Maßnahmen untersucht, welche 
aktiv zum Klimaschutz beitragen können und die beschlossenen Maßnahmen des 
Sofortmaßnahmenprogramms zum Klimanotstand (Beschlussvorlage VI-A-07961-DS-10) im 
Rahmen der technischen Möglichkeiten berücksichtigen. Denkbar sind beispielsweise 
Fassadenbegrünung, Dachbegrünung und Photovoltaik. Die Ergebnisse werden im Rahmen 
des Baubeschlusses dargestellt.  
Parallel zur Planung wird untersucht, inwiefern mögliche Förderprogramme zur Finanzierung 
dieser zusätzlichen Maßnahmen in Anspruch genommen werden können. Die Stadt Leipzig 
wird sich aktiv für eine Förderung der Maßnahme einsetzen. 
  
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
Die Umsetzung der Maßnahmen soll gemäß nachfolgendem Zeitplan erfolgen:   
  Grundschule und Sporthalle 
Planungsbeschluss  03/2023 
Abschluss VgV-Verfahren 05/2024 
Planung LP 1 - 4 bis 04/2025 
Baubeschluss 10/2025 
Baubeginn 09/2026 
Baufertigstellung 08/2029 
  
Gemäß Schul- und Kitabaustrategie (Planungsblock 3) wurde von einem Baubeginn in 2025 
ausgegangen. Aufgrund komplexer Abstimmungsbedarfe und weiterer Untersuchungen wird 
der Planungsbeschluss entgegen ursprünglicher Annahmen nunmehr im 1. Quartal 2023 zur 
Beschlussfassung gebracht. Die sich dadurch ergebenden zeitlichen Verzögerungen haben 
Auswirkungen auf die darauffolgenden Maßnahmen des Planungsblocks 3 (Sanierung 
Johannes-Kepler-Schule und 56. Schule). Änderungen am Zeitrahmen der 
Folgemaßnahmen werden im Zuge der Berichterstellung zur Schul- und Kitabaustrategie 
dokumentiert. Die angegebene Zeitschiene berücksichtigt verschiedene Risikofaktoren. Es 
wird angestrebt, insbesondere das VgV-Verfahren früher als angegeben abzuschließen und 
damit die Gesamtfertigstellung zu beschleunigen, beziehungsweise Reserven für spätere 
Prozessschritte zu generieren. 
  
Nach den Auslagerungen der genannten Schulen wird voraussichtlich ab dem Schuljahr 
2034/35 das Gebäude in die Nutzung der Gemeinschaftsschule überführt.   
  
4.  Finanzielle Auswirkungen  
4.1 Investitionsaufwand  
Die prognostizierten Gesamtkosten betragen: 
Kostenrahmen         nach DIN 276 Kosten in EUR brutto  
KG Kostengruppe Gemeinschaftsschule mit 1-Feld-SH 
100 Grundstück 0 
9 von 12 in Zusammenstellung
10/12 
 
200 Herrichten und Erschließen  1.250.400 
300 Bauwerk-Baukonstruktion  18.174.100 
400 Bauwerk – Technische Anlagen 7.067.000 
500 Außenanlagen 2.357.100 
600 Einrichtung und Ausstattung* 1.372.900 * 
700 Baunebenkosten    6.899.500 
Summe 37.121.000 
  
Kostenrahmen nach DIN 276 in EUR Brutto 
* Die Kosten der Kostengruppe umfassen sowohl Kosten im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die konkrete 
Aufschlüsselung und Zuordnung der Kostenanteile zum Finanz- und Ergebnishaushalt kann erst mit dem 
Baubeschluss und auf Grundlage der Raumplanung erfolgen 
** Die Kosten für Kunst am Bau werden für die Gesamtkosten auf 125.000 € festgeschrieben (s. Vorlage VII-DS-
00232, Punkt 3.1 der Richtlinie). Die ermittelte Summe enthält sowohl Herstellungs- als auch Honorarkosten. 
Die Ermittlung des Kostenrahmens bezieht sich auf die Hochrechnung der zu bemessenen 
Flächenannahmen gemäß Raumprogramm und Kostenkennwerten des BKI Baukosten 
Gebäude für Erweiterungen und Modernisierungen von Schulen und Sporthallen (Stand 3. 
Quartal 2022). 
  
4.2 Finanzierungsplan  
Die Planungskosten für die Komplexmodernisierung und Erweiterung des Schulgebäudes 
sowie der Komplexmodernisierung der Sporthalle für die Vorbereitung und Durchführung des 
VgV-Verfahrens, Planungen bis einschließlich zur LPH 4 einschließlich planungsbegleitender 
Gutachten betragen 2.600.000 € und werden in den Jahren 2023 bis 2025 benötigt:  
PSP-Element „GMS M.-Herrmann-Str., KomplexS + Erw.“ (7.0002515) 
  
  
Angaben in € brutto 
  
Die Komplexmodernisierung und Erweiterung Schulgebäude an der Martin-Herrmann-Straße 
1 zu einer 4-zügigen Gemeinschaftsschule und Komplexmodernisierung der bestehenden 1-
Feld-Sporthalle wird nach aktuellen Informationen des Sächsischen Staatsministeriums für 
Kultus (SMK) als grundsätzlich förderfähig angesehen. Nach aktuellem Stand stehen für 
diese Maßnahme keine Zuwendungen zur Verfügung. Im Falle eines neuen 
Förderprogramms könnte für die Maßnahme je nach Ausgestaltung des Förderprogramms in 
2024 eine Förderung beantragt werden. 
  
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung  
Eine genauere Einplanung von Bauabläufen und benötigten Mitteln kann erst mit Vorliegen 
der LP3 und damit im Baubeschluss konkretisiert werden. Die derzeit angenommene Bau- 
und Finanzierungsplanung erstreckt sich über die Jahresscheiben 2023 bis 2029 und stellt 
sich wie folgt dar: 
  
10 von 12 in Zusammenstellung
11/12 
 
PSP-Element „GMS M.-Hermann-Str., KomplexS + Erw.“ (7.0002515) 
  
 
Angaben in € brutto 
  
Eine Baupreissteigerung von 3% ist dabei kumulativ ab dem 2. Jahr berücksichtigt.  
Im Rahmen der Baubeschlussfassung werden die benötigten Mittel und 
Verpflichtungsermächtigungen entsprechend des Bedarfes angepasst. Eine Konkretisierung 
der Kosten für die konsumtive Ausstattung erfolgt mit dem Baubeschluss. 
  
4.4 Folgekosten  
Die Höhe der Folgekosten wird im Rahmen des Baubeschlusses auf Grundlage der 
Entwurfsplanung eingeschätzt. 
  
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
Etwaige Auswirkungen auf den Stellenplan werden im Baubeschluss ausgewiesen.  
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  
   bereits erfolgt X  geplant    nicht nötig 
  
In einer frühzeitigen Planungsphase ist vorgesehen, die Johannes-Kepler-Schule und die 56. 
Schule zu beteiligen. Die Maßnahme wird vom Amt für Schule gesteuert. Hierbei wird es im 
Wesentlichen um die innere Gestaltung des Schulgebäudes, Raumzugehörigkeiten und die 
Gestaltung der Freianlagen gehen. 
   
7.  Besonderheiten   
Keine.  
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Erfolgt keine Beschlussfassung zum Vorhaben, kann die Bereitstellung der benötigten 
Kapazitäten nicht rechtzeitig abgesichert werden. Außerdem entfällt einer der geplanten 
Gemeinschaftsschulstandorte. Die Komplexmodernisierung ist in der Schul- und 
11 von 12 in Zusammenstellung
12/12 
 
Kitabaustrategie dem Planungsblock 3 zugeordnet. Die einem Block zugeordneten 
Maßnahmen sind hoch priorisiert, da eine Verschiebung oder Nichtrealisierung einzelner 
Projekte teilweise zum kompletten Entfall von Maßnahmen führen könnte. Vorliegend würde 
bei einer Nichtumsetzung keine Auslagerungsmöglichkeit für den Zeitraum der geplanten 
Komplexmodernisierungen der Johannes-Kepler-Schule sowie der 56. Schule zur Verfügung 
stehen. Die Sanierungsmaßnahmen könnten damit nicht umgesetzt werden. Alternative 
Auslagerungsobjekt stehen nicht zur Verfügung.   
  
 
Anlage/n 
Keine 
 
12 von 12 in Zusammenstellung