Sachstand der Umsetzung der Integrierten Wasserkonzeption und der beschlossenen Pilotprojekte im Nordraum
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-F-00451-AW-01
Datum: 2024-12-17
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/4 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VIII-F-00451-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und 
Sport 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-F-00451 SPD-Fraktion 
 
 
VIII-F-00451-AW-01 Dezernat Umwelt, 
Klima, Ordnung und Sport 
 
Betreff: 
Sachstand der Umsetzung der Integrierten Wasserkonzeption und der 
beschlossenen Pilotprojekte im Nordraum 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 18.12.2024 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
 
Antwort 
1. Wie weit sind die Umsetzungsmaßnahmen der Integrierten Wasserkonzeption 
(InWako)?  
Seit Anfang 2022 wird die Integrierte Wasserkonzeption (InWako) für die Stadt Leipzig und 
die angrenzende Region erarbeitet (VII-Ifo-07922). Die Tätigkeitsfelder der InWako sind 
dabei in drei Säulen organisiert, welche parallel, sich wechselseitig beeinflussend und 
fortlaufend bearbeitet werden: 
 
1. Konzeptionelles Arbeiten  
2. Vernetzung und Kooperation 
3. Maßnahmen auf der Fläche. 
 
Frage Nr. 1 bezieht sich auf die 3. Säule (Maßnahmen auf der Fläche) und damit den 
Tätigkeitsbereich praktischer Arbeiten zur naturnahen Gewässerentwicklung als Beitrag zur 
Stabilisierung des Gebietswasserhaushalts. Die InWako ist in verschiedenen Vorhaben 
(Pilotprojekte) im gesamten Stadtgebiet sowohl in der Projektentwicklung, -planung als auch 
-realisierung involviert. Der Umsetzungsstand der einzelnen Vorhaben wird nachstehend in 
der Beantwortung der Fragen aufgeschlüsselt. Eine tabellarische Gesamtübersicht über die 
Maßnahmen ist in der Anlage 01 beigefügt. 
 
2. Welche konkreten Maßnahmen sind im HH-Plan der Jahre 2025/26 geplant und 
finanziell untersetzt, und welche Vorarbeiten und Planungen liegen aktuell vor?  
Die Maßnahmen mit finanzieller Untersetzung im HH-Plan 2025/2026 sowie vorliegende 
Vorarbeiten und Planungen sind der Tabelle in Anlage 01 zu entnehmen.  
 
  
1 von 6 in Zusammenstellung
2/4 
 
3. Welche konkreten Ergebnisse konnten in den Gesprächen mit den großen 
Firmen und Gewerbegebieten im Sinne einer nachhaltigen 
Regenwasserbewirtschaftung erzielt werden?   
Im Zusammenhang mit den wasserwirtschaftlichen und stadtklimatischen 
Herausforderungen fanden seit 2023 mehrere Gespräche zum fachlichen Austausch 
beispielsweise mit der BMW AG und Porsche Leipzig GmbH statt. Dieser Fachaustausch soll 
regelmäßig fortgesetzt und intensiviert werden.  
Hinsichtlich der Umsetzung von Maßnahmen muss zwischen Bestand und Neubau 
unterschieden werden. In neu zu entwickelnden Flächen wird im Rahmen der 
Bebauungsplanverfahren bereits verstärkt auf die Wasserrückhaltung geachtet, 
beispielsweise durch den Einsatz von Dachbegrünungen und den Einbau von Anlagen zur 
Versickerung oder Verdunstung von Niederschlagswasser. Im Gebiet des Bebauungsplans 
750 Industriepark Nord, Baufeld GE-3, wurde das genehmigte Niederschlagswasserkonzept 
in fachlicher Beteiligung durch die InWako in mehreren Punkten optimiert, um den Anteil des 
dezentral bewirtschafteten Regenwassers zu erhöhen. Darüber hinaus ist derzeit in der 
InWako eine konzeptionelle Untersuchung zu erweiterten Möglichkeiten der 
Niederschlagswasserbewirtschaftung für dieses Gebiet in Bearbeitung. Anhand des 
konkreten Beispiels sollen Möglichkeiten einer weitergehenden gebietsnahen 
Bewirtschaftung untersucht werden. Die Ergebnisse können dann für Anpassungen bei dem 
konkreten Vorhaben genutzt werden. Die Planungsaufgabe ist darüber hinaus jedoch so 
angelegt, dass die Erkenntnisse dann auch auf ähnlich gelagerte Bestandsflächen 
übertragen werden können, um den Anpassungsprozess auch im Bestand zu unterstützen.  
Im Fachaustausch mit den industriellen Akteuren wurden auch Möglichkeiten zur 
Optimierung bestehender Infrastruktur diskutiert. Auch hier ist das Interesse an einer 
gemeinsamen Weiterentwicklung vorhanden. Dies zeigt sich beispielsweise auch daran, 
dass bei der geplanten Gewerbegebietsentwicklung in Taucha-Merkwitz ein intensiver 
fachlicher Austausch stattfindet und die Grundzüge der Planung einen hohen 
wassersensiblen Schwerpunkt aufweisen.  
 
4. Welche Schwierigkeiten sieht die Stadt bei der Umsetzung der Vorlage?  
Es lassen sich mehrere Schwierigkeiten bei der Umsetzung identifizieren. Die konzeptionelle 
Grundlagenarbeit (Säule 1) zur Bestandsaufnahme aller benötigten Daten, deren 
Qualifizierung und Verarbeitung ist sehr aufwendig. Um den konzeptionellen Unterbau der 
InWako bestmöglich weiterzuentwickeln, sind auch in Zukunft umfangreiche hydrologische 
Untersuchungen und Modellierungen erforderlich. Sich ebenfalls stetig weiterentwickelnde 
Prognosen für Klimaveränderungen und deren lokale Auswirkungen (Dürre, Starkregen) 
müssen dabei ebenso angemessen berücksichtigt und zielgerichtet adressiert werden, wie 
eine Vielzahl städtischer Konzepte und Strategien. 
 
Für das Tätigkeitsfeld Umsetzungsmaßnahmen (Säule 3) bereiten in einigen Fällen 
grundstücksrechtliche Aspekte Schwierigkeiten. Gerade in Projektgebieten, die ganz oder 
teilweise in Bestandsquartieren oder bereits seit langem bestehenden Bebauungsplänen 
liegen, wird die InWako regelmäßig mit zu geringen Flächenverfügbarkeiten für 
Gewässerentwicklungsmaßnahmen konfrontiert. Die fehlende Flächenverfügbarkeit tritt 
insbesondere auch im Leipziger Nordraum zu Tage, wo es v.a. mit Nutzungskonkurrenzen 
im landwirtschaftlichen Kontext umzugehen gilt. In Fällen fehlender Flächenverfügbarkeit 
kann eine Planfeststellung die letzte Möglichkeit zur Lösung sein.  
 
Eine weitere Schwierigkeit für die Umsetzung von Maßnahmen, insbesondere für die 
Gewässerentwicklung als Teil der naturnahen Niederschlagswasserbewirtschaftung, stellen 
häufig Fragen zur rechtssicheren grundstücksübergreifenden Bewirtschaftung dar, für die 
jeweils standortspezifische Einzelfalllösungen entwickelt werden müssen.  
2 von 6 in Zusammenstellung
3/4 
 
 
5. Wie ist die Zusammenarbeit im Rahmen der InWako mit den Umlandkommunen 
und den beiden Landkreisen gestaltet?  
Die Zusammenarbeit der InWako mit den Umlandkommunen und den Landkreisen Leipzig 
und Nordsachsen erfolgt sowohl im Rahmen konkreter Projekte als auch auf der Ebene des 
Wissenstransfers und der Herausarbeitung von Synergien, die sich schon allein aufgrund 
des einzugsgebietsbezogenen Ansatzes der InWako ergeben.  
Die InWako profitiert dabei von der Handlungslogik des Grünen Rings Leipzig (GRL), in 
dessen Arbeitsgruppen ein regelmäßiger fachlicher Austausch ermöglicht wird. Über die 
gemeinsame Schnittstelle, dem Projektmanagement für klimaangepasstes 
Wassermanagement, bietet die InWako proaktiv ihre Unterstützung für die Initiierung von 
Umsetzungsmaßnahmen in den 14 GRL-Mitgliedskommunen an. Dazu gehört z.B. die 
Identifizierung geeigneter Förderrichtlinien, die Unterstützung bei der Antragsstellung oder 
die fachliche Begleitung im Planungsprozess.  
Beispielhaft für die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit ist die im Sommer 2024 
finalisierte Erstellung des „Integrierten Konzeptes für eine naturnähere 
Siedlungsentwässerung und Gewässerentwicklung des Kittelgrabens“ in Federführung der 
Gemeinde Borsdorf. Das Konzept bildet eine fachlich qualifizierte Entscheidungsgrundlage 
für die Ableitung von Maßnahmen zur Unterhaltung und naturnahen Entwicklung des 
Gewässers unter Berücksichtigung der örtlichen Flächenkulisse einschließlich mehrerer in 
Entwicklung befindlicher Bebauungsplangebiete und landwirtschaftlicher Nutzungen.  
Weiterhin ist die InWako regelmäßig in die interkommunalen Beteiligungsprozesse im 
Rahmen von Verfahren der Bauleitplanung eingeschaltet, um Belange des 
Gebietswasserhaushalts möglichst frühzeitig einzubringen und v.a. Hinweise für eine 
naturnahe Niederschlagswasserbewirtschaftung in den Plangebieten zu geben. 
 
6. In welcher Form sind die Leipziger Wasserwerke in die Umsetzung eingebunden 
bzw. kann man von der Zusammenarbeit gegenseitig profitieren?  
Die Leipziger Wasserwerke (LWW) sind in der Umsetzung von Pilotprojekten der InWako 
über das Lenkungsnetzwerk wassersensible Stadtentwicklung eng eingebunden. 
Insbesondere in der AG Wasserhaushalt werden projektspezifische Herausforderungen im 
Schnittstellenbereich von Gewässerentwicklung und Siedlungswasserwirtschaft gemeinsam 
bewerkstelligt und Lösungen erarbeitet. Eine enge Zusammenarbeit erfolgt außerdem im 
Bereich Datenaustausch und auf strategisch-konzeptioneller Ebene zum Themenkomplex 
„naturnahe Niederschlagswasserbewirtschaftung“.  
 
Weiterhin erfolgt die Einbeziehung der Leipziger Wasserwerke in eine Vielzahl konkreter 
Einzelmaßnahmen. Auf einzelne Projekte, die sich aktuell in Bearbeitung befinden, gehen wir 
nachfolgend ein. Gestützt wird die Projektarbeit durch eine monatliche Abstimmung 
zwischen Vertreter/-innen der LWW (Projektverantwortliche aus dem Unternehmensbereich 
Netze, Netzbetrieb) und der Abteilung Gewässerentwicklung (Amt für Stadtgrün und 
Gewässer), in deren Rahmen konkrete Einzelvorhaben und Zuständigkeiten besprochen 
werden.  
 
Bezugnehmend auf Säule 3 „Umsetzungsmaßnahmen auf der Fläche“ der InWako sind die 
Leipziger Wasserwerke planerisch bereits heute u.a. in folgende Einzelvorhaben des Amtes 
für Stadtgrün und Gewässer eingebunden: 
  
3 von 6 in Zusammenstellung
4/4 
 
 
Stabilisierung der Hohenheidaer Dorfteiche 
• Prüfung der besseren Nutzung des vorhandenen Grabensystems für die Einleitung von 
Regenwasser in die Dorfteiche 
Maßnahmenkomplex im Einzugsgebiet der Nördlichen Rietzschke - berichtspflichtiger 
Oberflächenwasserkörper gem. EU-WRRL 
• Geplanter Retentionsraum für die Nördliche Rietzschke im Bereich „Altes 
Dorf/Schmiedegasse“ Wiederitzsch 
o Untersucht wird eine mögliche Ausbindung von Niederschlagswasser aus dem 
Kanalnetz der LWW und Einleitung in die geplante Retentionsfläche der Nördlichen 
Rietzschke zur zukünftigen Wasserstandsstabilisierung 
• Nördliche Rietzschke im Bereich des „Klinikum St. Georg“ 
o enge Abstimmungen mit LWW zur geplanten Umverlegung der Nördlichen 
Rietzschke im Bereich des Neubaus „Infektiologie“ 
o langfristig in Bezug auf „Quartiererschließung St. Georg“: konzeptionelle 
Verschneidung der siedlungswasserseitigen Erschließung/Neuordnung des 
Gesamtstandortes sowie den gewässerseitigen Anforderungen und 
Bewirtschaftungszielen 
• Langfristentwicklung Wölbleitung Nördliche Rietzschke zwischen Arthur-Bretschneider-
Park und Parthe 
o Einbeziehung LWW in geplante Maßnahmen des ASG zur Offenlegung und 
Sanierung des Nördlichen Rietzschke im o.g. Abschnitt 
o Diskussion zu möglichen Betriebsszenarien und Synergien zwischen LWW und 
ASG 
Maßnahmenkomplex im Einzugsgebiet der Östliche Rietzschke - Bestandteil eines 
berichtspflichtigen Oberflächenwasserkörpers gem. EU-WRRL 
• Unter Einbeziehung der LWW wurde die Maßnahme „Retentionsfläche Sellerhausen“ 
bereits realisiert, ein vergleichbares Vorhaben in Mölkau befindet sich in Planung  
• Planerische Abstimmungen mit LWW zu geplantem Retentionsgraben Sellerhausen   
• Untersuchungen zur Ausbindung von Niederschlagswasser aus dem Dorfplatz Stünz zur 
Einleitung und Stabilisierung des Wasserspiegels im Parkteich Stünz in Abstimmung mit 
LWW 
Offenlegung Pleißemühlgraben und Elstermühlgraben (berichtspflichtiger 
Oberflächenwasserkörper gem. EU-WRRL) 
• Offenlegung Pleißemühlgraben 
o Beteiligung der LWW als Träger öffentlicher Belange (TöB) in geplante Offenlegung 
im Bereich der IHK/Hauptfeuerwache sowie entlang der Wundtstraße 
o Investive, betriebliche und wasserrechtliche Belange der LWW im Rahmen der SN 
angezeigt 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 01: Tabellarische Gesamtübersicht der InWako-Maßnahmen (öffentlich) 
 
 
4 von 6 in Zusammenstellung
Anlage 01: Tabellarische Gesamtübersicht der InWako-Maßnahmen 
 
a) Folgende Maßnahmen sind im Finanzhaushalt der Jahre 2025/26 untersetzt: 
 
Maßnahme Aktueller Planungsstand Geplante Umsetzung 
Ökologische Aufwertung 
Knauthainer Elstermühlgraben 
Entwurfsplanung Nach 2026 
Entschlammung und 
denkmalgerechte 
Wiederherstellung Bassin 
Anton-Bruckner-Allee 
Entwurfsplanung 2025/2026 
Retentionsfläche Mölkau Vorplanung Nach 2026 
Revitalisierung Östliche 
Rietzschke 
(Entwässerungsgraben 
Sellerhausen) 
Entwurfsplanung Nach 2026 
Sanierung Gewässersystem 
Schlosspark Lützschena 
Vorplanung 2026/2027 
Offenlegung Elstermühlgraben, 
BA 3.2  
Bauausführung 2025/2026 
Ökologische Aufwertung 
Elstermühlgraben 
Ausführungsplanung 2025 
Offenlegung Pleißemühlgraben; 
Wundtstraße 
Planungsbeschluss Nach 2026 
Offenlegung Pleißemühlgraben; 
Hauptfeuerwache 
Vorbereitung 
Gestaltungswettbewerb 
Nach 2026 
Revitalisierung Zschampert-Süd Ausführungsplanung und 
Umsetzung 
2025/2026* 
B-Plan 750 Industriepark Nord, 
Baufeld GE-3 – wassersensible 
Gestaltung von 
Kompensationsflächen 
Machbarkeitsstudie 2025/2026  
*Umsetzung 2025/2026 abhängig von Fördermittelmittelbewilligung 
 
 
b) Folgende Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt abgebildet:  
 
Maßnahme Aktueller Planungsstand Geplante Umsetzung 
Renaturierung Gohliser 
Flurgrenzgraben 
Entwurfsplanung 2025/2026 
Ökologische Aufwertung 
Hoher Graben 
Entwurfsplanung Nach 2026 
Pegelgestütztes 
Wasserstandsmonitoring an 
Gewässern II. Ordnung 
Ausführung 2024/2025 
 
 
 
5 von 6 in Zusammenstellung
c) Zu folgenden laufenden Maßnahmen liegen Vorarbeiten vor: 
 
Maßnahme Aktueller Planungsstand Geplante Umsetzung 
Sanierung Johannaparkteich Entwurfsplanung 2025/2026 
Wasserstandsstabilisierung 
Parkteich Stünz 
Machbarkeitsstudie Noch nicht abschätzbar 
 
Gewässerentwicklung  
Alte Luppe 
Machbarkeitsstudie Noch nicht abschätzbar 
Nördliche Rietzschke – 
Unterlauf Wölbleitung 
Machbarkeitsstudie Noch nicht abschätzbar 
Nördliche Rietzschke – 
Retentionsflächen 
Machbarkeitsstudie Noch nicht abschätzbar 
Nördliche Rietzschke / 
Lindenthaler Wasser – 
Gewässerentwicklung „Altes 
Dorf“ Wiederitzsch 
Machbarkeitsstudie Noch nicht abschätzbar 
Nördliche Rietzschke – 
Offenlegung Oberlauf (ehem. 
Seehausener Mühlgraben) 
Machbarkeitsstudie Noch nicht abschätzbar 
Nördliche Rietzschke – 
Gewässerentwicklungs-planung 
gesamtes Einzugsgebiet 
Grundlagenermittlung Noch nicht abschätzbar 
Öffnung Holzhäuser 
Mittelgraben 
Vorplanung Nach 2026 
 
6 von 6 in Zusammenstellung