Ausgleichsmaßnahmen Landestalsperrenverwaltung
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-02403-AW-01
Datum: 2021-02-24
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/3
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage Nr. VII-F-02403-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport 
 
 
 
Betreff: 
Ausgleichsmaßnahmen Landestalsperrenverwaltung 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung  24.02.2021 schriftliche Beantwortung 
 
 
 
Frage 1: 
Welche Eingriffsmaßnahmen der LTV seit 2010 gab es in Leipzig und was wurde 
hinsichtlich der Ausgleichsmaßnahmen beschlossen? 
 
Antwort:  
 
Folgende Eingriffsmaßnahmen der LTV seit 2010 in Leipzig sind der uNB Leipzig bekannt: 
Deichsicherung/-sanierung 2011, Deichsicherung/-sanierung 2013 Elsterhochflutbett, 
Ersatzneubau Verteilerbauwerk Knauthain 2013. 
 
Hinsichtlich der Deichsicherungen/-sanierungen 2011 und 2013 wurden im Rahmen der 
Befreiungen für die betroffenen Schutzgebiete festgelegt, dass die Eingriffe zu kompensieren 
sind, ohne dass die zu realisierenden Maßnahmen konkret definiert wurden.  
 
Dies war auch nicht möglich, da die LTV die Eingriffe als zwingend erforderliche und 
unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr der Hochwassergefahr bewertete und diese 
durchführte, bevor die Erstellung eines konkreten Kompensationskonzeptes möglich war. 
Aufgrund der Schwere und Großflächigkeit der Eingriffe war von Beginn an von einem 
umfangreichen Kompensationserfordernis auszugehen. 
 
Für den Ersatzneubau des Verteilerbauwerks wurden im Rahmen der Genehmigung 
konkrete Kompensationsmaßnahmen festgesetzt: 
 
- Entwicklung Weiden-Auengehölz zwischen Schweißgraben und Wehr (0,13 ha)  
- Wiederaufforstung Wald am Bauwerk (0,059 ha) 
- naturnahe Profilierung Uferzone Weiße Elster (0,18 ha) 
- Wegeentsiegelung (0,04 ha) 
 
 
  
1 von 3 in Zusammenstellung
2/3
Frage 2: 
Wo auf Leipziger Gemarkung wurden Ausgleichsmaßnahmen der LTV verwirklicht? 
(Bitte tabellarisch mit Art, Umfang und Datum auflisten) 
 
Antwort:  
 
Folgende Ausgleichsmaßnahmen/Kompensationsmaßnahmen der LTV wurden im 
Stadtgebiet Leipzig gemäß der Kenntnisse der uNB realisiert: 
 
A) Kompensationssmaßnahmen für die Deichsicherung/-sanierung 2011 
 
Folgende Kompensationsmaßnahmen wurden bisher realisiert: 
- Aufforstung Hartholzauwald Lützschena (0,58 ha + 1,49 ha + 1,0 ha) 
- Aufforstung Strauchgehölze Waldrand Böhlitz-Ehrenberg (0,56 ha) 
- Aufforstung Hartholzauwald Hänichen (1,4 ha) 
- Aufforstung Hartholzauwald Gundorf (0,8 ha) 
- Entwicklung Hutewald am Westufer Cospudener See (7,6 ha) 
- Entwicklung Weidenauengebüsche Hänichen (0,12 ha) 
- Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Sohleintiefung Neue Luppe (auf 6,4 km  
  Fließstrecke punktuell) 
- Wiesenentwicklung auf reprofilierten Deichen (9 Deichabschnitte) 
- gelenkte Sukzession entlang Weiße Elster (1,8 ha) 
 
Damit wurden Maßnahmen im Umfang von ca. 3,1 Mio Wertepunkten realisiert. Zur 
vollständigen Kompensation sind insgesamt ca. 7 Mio Wertepunkte zu erbringen. 
 
Das Projekt Dynamische Aue, welches mit dem Projekt Deich Ratsholz funktional direkt 
zusammenhängt, ist bislang nicht realisiert (Umsetzung derzeit unklar, ca. 1 Mio 
Wertepunkte) 
 
B) Kompensationssmaßnahmen für die Deichsicherung/-sanierung 2013 Elsterhochflutbett 
 
Zu erbringen sind 680.000 Wertepunkte. Umgesetzt wurde noch keine Maßnahme. 
 
 
Frage 3:  
Wo wurden außerhalb Leipzigs Ausgleichsmaßnahmen der LTV aufgrund von 
Eingriffen in Leipzig Antwort: verwirklicht?  
 
Antwort:  
 
Über die Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen der LTV außerhalb des Stadtgebietes 
Leipzig liegen der uNB Leipzig keine Informationen vor. 
 
 
Frage 4: 
Wie gestalten sich die Gespräche der LTV zum Thema Ausgleichsmaßnahmen und 
warum dauert die Umsetzung der Maßnahmen so lange? 
 
Antwort:  
 
Die Maßnahmen im Zuge der Hochwassersituationen 2011 und 2013 erforderten von allen 
Beteiligten ein rasches Handeln.  
 
Bei den Deichsicherungsmaßnahmen 2011 und 2013 bestand das Problem darin, dass die 
Eingriffe durchgeführt wurden, bevor die konkreten Kompensationsmaßnahmen festgesetzt 
wurden bzw. werden konnten.  
2 von 3 in Zusammenstellung
3/3
Die Kompensationsmaßnahmen wurden über einen längeren Zeitraum mit Planungsbüro 
und LTV auf ihre fachliche Eignung geprüft und von der uNB für die 
Kompensationsmaßnahmen 2011 fachlich bestätigt.  
 
In der Folge wurden potenziell geeignete Maßnahmen seitens der unteren 
Naturschutzbehörde stets zeitnah bestätigt und die LTV im Übrigen regelmäßig angemahnt, 
die noch offenen Maßnahmen zügig zu planen, umzusetzen sowie den 
landschaftspflegerischen Begleitplan zu vervollständigen.  
 
Über die Gründe für noch nicht umgesetzte Maßnahmen ist nur die LTV umfänglich 
aussagefähig. Aufgrund des bislang zunehmend unbefriedigenden Verlaufs der mit der LTV 
geführten Gespräche prüft die untere Naturschutzbehörde derzeit die Anordnung konkreter 
Kompensationsmaßnahmen gemäß § 12 Abs. 36 S. 2 SächsNatSchG gegenüber der LTV 
und hat ihre zuständige Fachaufsichtsbehörde um Begleitung und Unterstützung hierfür 
gebeten. 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 3 in Zusammenstellung