Baustellenmanagement auf dem Prüfstand
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-09456-AW-01
Datum: 2023-12-13
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-F-09456-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
 
Betreff: 
Baustellenmanagement auf dem Prüfstand 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung  schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
Antwort 
Für viele Verkehrsteilnehmer ist die Baustellenplanung in Leipzig eine große 
Herausforderung. Derzeit sind drei Straßen im Westen der Stadt gar nicht oder nur 
zum Teil nutzbar: So die Waldstraße, die Marschnerstraße und die Lützner Straße. 
Dies führt auf den wenigen übrigen Streckenabschnitten nicht nur im KFZ-Verkehr zu 
erheblichen Belastungen, sondern auch zu Verzögerungen des Straßenbahnverkehrs 
sowie zu Steigerungen von Lärm- und Schadstoffemissionen, auch wenn diese aktuell 
durch die widrigen Wettereinflüsse zum Teil ruhen. Daher fragen wir:  
1. Welche zeitlichen Prämissen setzt die Verwaltung in Zusammenarbeit u.a. mit der 
LVV- Gruppe hinsichtlich der verschiedenen Investitionen und Bauarbeiten, um 
Verkehrsströme weniger zu unterbrechen und zu bremsen?  
Grundsätzlich werden Baubedarfe der Stadt und der Unternehmen der L-Gruppe terminlich 
und inhaltlich koordiniert, so dass die Bauleistungen, da wo möglich, gebündelt als 
gemeinsame Baumaßnahme erbracht und wiederholende Sperrungen gleicher Abschnitte in 
kurzer Folge vermieden werden. In zahlreichen regelmäßigen und projektspezifischen 
Abstimmungen werden die Bauprojekte der L-Gruppe auch gegenüber der 
Straßenverkehrsbehörde vorgestellt. Hierbei werden sowohl Bautechnologie als auch 
erforderliche Bauzeiten diskutiert und ggf. Bauphasen angepasst. Diese Abstimmung ist 
auch für das LVB-Bahnstrom-Vorhaben Marschnerstraße, die Baumaßnahme in der 
Waldstraße mit Gleisbau, Brückenbau und der Sanierung der Trink- und Abwasserleitungen 
sowie für das Fernwärme-Vorhaben Bowmanstraße (mit Verkehrseinschränkungen auf die 
Lützner Straße) der Netz Leipzig erfolgt. 
 
Die zeitliche Koordinierung von Verkehrsraumeinschränkungen bzw. straßenverkehrs-
beeinflussenden Maßnahmen im Zusammenhang mit Arbeitsstellen erfolgt durch die 
Straßenverkehrsbehörde der Stadt in Abstimmung mit den jeweiligen Bauherren. Sie tritt 
dafür mit den Bauherren in Verhandlung zur grundsätzlichen zeitlichen Einordnung oder zur 
technologischen Organisation, etwa mit dem Ziel einer Bauzeitverkürzung. Langfristig 
geplante Baumaßnahmen werden mit entsprechendem Vorlauf teils über Jahre im Voraus 
zeitlich eingeordnet. 
 
Das Ziel ist es immer, zumindest weitere Einschränkungen auf ausgewiesenen 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
Umleitungsstrecken zu vermeiden. Dies ist bei den genannten Baumaßnahmen der Fall.  
Eine Ermächtigungsgrundlage zur generellen Untersagung der Durchführung von 
Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum ergibt sich für die Straßenverkehrsbehörde 
aus den einschlägigen Rechtsvorschriften jedoch nicht. Wegen der Vielzahl an 
Baumaßnahmen verschiedenster Bauherren ist es leider auch nicht auszuschließen, dass 
mehrere Bauvorhaben in einem Stadtbezirk gleichzeitig durchgeführt werden. 
2. Welche zeitlichen Alternativen gab es hinsichtlich der Bauarbeiten in der 
Marschner-und Lützner Straße? 
 
Jedes Versorgungsunternehmen hat in seinem Bereich der unterirdischen Infrastruktur einen 
enormen Erneuerungsbedarf in der Stadt. Projekte wie die Marschner- und die 
Bowmanstraße, mit aktuellen Auswirkungen auf die Lützner Straße, wurden unter 
Berücksichtigung der Verkehrssituation im Leipziger Westen verantwortungsvoll eingeordnet. 
Dabei wird der geplante Bau der Zeppelinbrücke genauso berücksichtigt, wie das 
Verkehrskonzept für die Fußball-EM 2024 für den Leipziger Westen. 
 
Durch die Netz Leipzig erfolgt in der Bowmanstraße die Neuverlegung einer 
Fernwärmeleitung als Maschenschluss zwischen der Lionstraße und der Jahnallee. Diese 
Baumaßnahme sollte ursprünglich im Schatten der Baumaßnahme „Zeppelinbrücke“ mit 
Vollsperrung der Jahnallee ausgeführt werden. Mit der Verschiebung dieser Maßnahme 
wurde eine separate Ausführung notwendig. Durch die Verschwenkung des Verkehrs auf die 
andere Fahrbahnseite werden die verkehrlichen Einschränkungen minimiert. 
Die Terminierung der Baumaßnahme Bahnstromleitung in der Marschnerstraße erfolgte 
unter Berücksichtigung weiterer Baumaßnahmen im Umfeld, teils unter Vollsperrung, und 
den jeweiligen Umleitungen, sowie verschiedener Veranstaltungen im und am Stadion. 
Für die Maßnahme in der Waldstraße (Vollsperrung) und in der Marschnerstraße (mit 
Sperrung einer Fahrtrichtung), ist eine Umleitung ausgewiesen. Für die Arbeiten in der 
Bowmanstraße wird der Verkehr durch Überleitung auf die andere Fahrbahnseite 
aufrechterhalten.  
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung