1. Änderung zum Baubeschluss „Sporthalle der Grundschule Marienbrunn, An der Märchenwiese 49 – Modernisierung Gebäudeinneres u. Teilmodernisierung Außenanlagen / Sportflächen“
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07989-DS-01
Datum: 2025-04-23
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/8 
 
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07989-DS-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
Stammbaum: 
 
VII-DS-07989 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
 
VII-DS-07989-DS-01 Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss „Sporthalle der Grundschule 
Marienbrunn, An der Märchenwiese 49 – Modernisierung 
Gebäudeinneres u. Teilmodernisierung Außenanlagen / Sportflächen“ 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“ Quartiersnahe Kultur-, Sport- und Freiraumangebote, Vielfältige, lebendige 
Begegnungen in Kultur und Sport mit imageprägenden Großveranstaltungen 
Klimawirkung nein 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug Süd 
  
 
Beschlussvorschlag 
 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 15.04.2025: 
 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Sporthalle der Grundschule Marienbrunn, An der 
Märchenwiese 49 – Modernisierung Gebäudeinneres u. Teilmodernisierung 
Außenanlagen / Sportflächen“ wird bestätigt (gem. § 21 (2) Nr. 1c Hauptsatzung in der 
aktuell gültigen Fassung). 
 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 2.122.332 € um 634.530 € auf 
2.756.862 €. 
Der städtische Anteil der Maßnahme beträgt 2.136.684 €. 
 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme im PSP-Element „GS Marienbrunn San.SH“ 
(7.0002323.700) erhöhen sich von 2.094.132 € um 629.530 € auf  
2.723.662 € und sind wie folgt vorgesehen: 
bis HHJ 2024: 420.395 € 
 HHJ 2025: 2.273.267 € 
 HHJ 2026: 30.000 € 
 
Die Verpflichtungsermächtigungen werden im PSP-Element „GS Marienbrunn San.SH“ 
(7.0002323.700) in den Haushaltsjahren wie folgt veranschlagt: 
2024 kw 2026 i.H.v. 30.000 € 
 
1 von 10 in Zusammenstellung
2/8 
 
4. Der Mehrbedarf im PSP-Element „GS Marienbrunn San.SH“ (7.0002323.700) wird wie 
folgt gedeckt: 
HHJ 2025 i.H.v. 38.774 € aus dem PSP-Element „'OS NB Mockau' (7.0002205) 
HHJ 2026 i.H.v. 30.000 € aus dem PSP-Element 'OS NB Mockau' (7.0002205) 
 
Die zusätzliche Verpflichtungsermächtigung im PSP-Element „GS Marienbrunn San.SH“ 
(7.0002323.700) wird wie folgt gedeckt: 
HHJ 2024 kassenwirksam 2026 i.H.v. 30.000 € 
aus dem PSP-Element 'GMS Uranusstr., NB' (7.0002517) 
 
5. Die Einzahlungen von 620.178 € werden im PSP-Element „GS Marienbrunn San.SH“ 
(7.0002323.705) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
 HHJ 2024: 248.078 € 
 HHJ 2026: 372.100 € 
  
6. Die Aufwendungen für die Ausstattung der Maßnahme im PSP-Element „Marienbrunner 
Schule“ (1.100.21.1.1.01.47) erhöhen sich von 28.200 € um 5.000 € auf 33.200 €.  
Die Mehraufwendungen werden innerhalb des Budgets des Fachamtes aus dem PSP-
Element „Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft“ (1.100.21.1.1.01) gedeckt.  
 
7. Die entsprechend Anlage 1 im Haushaltsjahr 2025 anteilig anfallenden Folgekosten i.H.v. 
28.744 sowie ab dem Haushaltsjahr 2026 anfallenden Folgekosten i.H.v. 68.986 werden 
innerhalb des Budgets des Fachamtes gedeckt. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss x  Verwaltungshandeln 
  Sonstiges: 
 
In 2021 wurden bauliche und technische Mängel an der Sporthalle und den Sportfreiflächen 
durch die Unfallkasse Sachsen aufgezeigt. Sie führten zur Schließung der Sporthalle.  
Im Sommer 2024 begann die innere Sanierung und die Teilgestaltung der Freianlagen. Im 
laufenden Bauprozess ergaben sich Mehrleistungen auf Grund des freigelegten Bestandes 
(Sanierung und Schadstoffbeseitigung erforderlich). Diese sind mit der Maßnahme 
abzuarbeiten, um die Nutzungsfähigkeit herzustellen. 
Während der Projektrealisierung (Kostenberechnung- Stand 3. Q. 2022) haben geopolitische 
Entwicklungen (Pandemie, Ukraine-Krieg) erheblichen Einfluss auf Angebotspreise im 
Rahmen der Ausschreibungen sowie auf Materiallieferketten gehabt. 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d. 
Task Force Schulhausbau und Kita statt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Es handelt sich nicht um eine eilbedürftige Vorlage. 
 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
 
 
2 von 10 in Zusammenstellung
3/8 
 
III.  Strategische Ziele 
Es werden unverändert die strategischen 
Ziele des Baubeschlusses (Absicherung 
des Schulsports sowie der 
Gewährleistung des Vereinssports) 
verfolgt. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
Baubeschluss VII-DS-07989 des 
Oberbürgermeisters vom 11.04.2023. 
 
1.2 Planungs- und Bautenstand 
Der Bau begann in 06/2024 und damit 
außerplanmäßig. Mit Vorliegen der 
Beschlusslage zum Baubeschluss 
(04/2023) erfolgte die 
Planungsfortführung. Das Objekt konnte 
erst zum Schul-jahresende 2023/2024 in 
06/2024 freigelenkt werden.   Nachdem das Objekt beräumt wurde, sind die Abbrucharbeiten 
zu 100% und die Rohbauarbeiten zu ca. 75% abgeschlossen. Die haustechnischen Gewerke 
sind in der Ausführung. Zusätzlich erforderliche Sanierungsarbeiten wurden in den Ablauf 
integriert und sind nahezu abgeschlossen.  
Die rohbaunahen Ausbaugewerke sind beauftragt und bereits tätig. Die Ausbaugewerke für 
den raumbildenden und optischen Innenausbau sind in der Kalkulation oder stehen vor der 
Vergabe. 
Bei den Freianlagen liegt das Leistungsverzeichnis versandfertig vor und wird in Kürze zur 
Vergabe veröffentlicht. 
 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
Zur Realisierung des Projektes ist die Bereitstellung des finanziellen Mehrbedarfs 
erforderlich, welcher sich wie nachfolgend aufgestellt zusammensetzt: 
 
KG 300 - Abbruch- und Rohbauarbeiten 
Die Vergabe der Abbruch- und Rohbauarbeiten hat sich in den Angeboten teurer als 
veranschlagt dargestellt. Die günstigsten Angebote lagen ca. 100% über der 
Kostenberechnung. Zum Zeitpunkt der Kostenberechnung 10.2022 war eine 
Schadstoffbelastung der Sporthalle nicht bekannt. Das ursprüngliche Schadstoffgutachten 
war nicht umfänglich genug. Im Zuge der LP 5 wurde 2023 ein neues Gutachten erstellt 
 
Der Kostenanschlag reiner Abbruch lag bei 48 T EUR, das günstiges Angebot jedoch bei 
110 T EUR für Abbruch und Schadstoffentsorgung. 
Der Umfang der Rohbauarbeiten hat sich seit der Kostenberechnung deutlich erweitert. 
Grund dafür ist die vorhandene Schadstoffbelastung, welche zwischen Estrich und 
Bodenplatte festgestellt wurde. Infolge der notwendigen vollständigen Beseitigung der 
Schadstoffe musste die Bodenplatte komplett erneuert werden. Das führte zu einer 
erheblichen Leistungs-erweiterung der zunächst angenommenen Erdbau- und 
Stahlbetonarbeiten. Der Kostenanschlag Rohbauarbeiten lag bei 90 T EUR, günstiges 
Angebot erweitere Rohbauarbeiten wie beschrieben 178 T EUR. 
 
Es hat sich während der Ausführung herausgestellt, dass die Bausubstanz deutlich stärker 
geschädigt war als zuvor angenommen. Dies hat zu einer Kostenerhöhung geführt. 
 
3 von 10 in Zusammenstellung
4/8 
 
KG 300 - Tischlerarbeiten- Fenster- und Türen 
Bei den Tischlerarbeiten gab es eine überdurchschnittliche Preissteigerung beim Rohstoff 
Holz - so dass die Ausschreibungen, die hauptsächlich Holz verarbeiten, erheblich teurer 
gegenüber der Kostenberechnung geworden sind. Hier sind starke Preissteigerungen der 
Endprodukte infolge o.g. geopolitischen Auswirkungen in den Lieferketten, Material- und 
Energie-preisentwicklungen zu verzeichnen. Des Weiteren wurde eine zusätzliche Tür zur 
Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Sporthalle erforderlich.   Darüber hinaus zog die 
notwendige Änderung der Batterieanlage den Einbau weiterer Stahlblechtüren nach sich.   
 
KG 300 – Maler und Putzarbeiten / restl. Ausbauarbeiten 
Die weiteren Ausbaugewerke sind noch nicht vollständig vergeben. Auf Grund der bisherigen 
Vergaben muss jedoch mit einer durchschnittlichen Kostensteigerung von 25% gerechnet 
werden. 
 
KG 400 – Abwasser, Wasser, Gasanlagen 
Bei diesen Gewerken ist Stahl eine hauptsächlich zu verbauende Komponente. 
Schwankungen des Stahlpreises wirken sich direkt auf das zu verbauende Material und den 
sich ergebenden Angebotspreis aus. Daher sind Kostensteigerungen in den 
Angebotspreisen von 30-50% aktuell marktüblich. Neben den in den KG 300 beschriebenen 
Preissteigerungen, ergab sich im weiteren Planungsverlauf noch die technische 
Notwendigkeit einer zusätzlichen Kühlung des Batterieraumes   sowie die Notwendigkeit der 
Errichtung einer Winterbauheizung. 
 
KG 400 – Starkstromanlagen 
In diesen Gewerken sind Stahl und Kupfer die hauptsächlich zu verbauenden Komponenten. 
Auch hier haben die Kostensteigerungen des Materials stark den Angebotspreis beeinflusst. 
Die vorgenannten geopolitischen Auswirkungen führen insb. in den Elektrogewerken zu 
Rohstoffverknappung und Preisentwicklungen  
 
KG 500 – Außenanlagen 
Auf Grund der Baustellensituation ist eine Änderung der Zuwegung und der 
Fluchtwegsituation an der direkt angrenzenden Schule erforderlich gewesen. Dies ist erst 
nach Genehmigung der Sanierungsmaßnahme erkannt worden   und daher nicht in den 
Kosten des Bau-beschlusses enthalten gewesen. 
Bei den geplanten Außenanlagenleistungen sind vom Bauherrn Ergänzungen in der 
Ausstattung vorgenommen worden, welche sich preissteigernd auswirken.   
 
KG 600 – Ausstattung 
Gegenüber der bisherigen Kostenplanung aus 2021 und der heutigen Rahmenvertragslage 
mit der Firma für Mobiliar und Sportgeräte gab es eine Preissteigerung um rund 16 %.    
 
3.  Zeitplan 
 
 gem. Baubeschluss VII-DS-07989 
vom 11.04.2023 
Nach Änderung erwartet 
Baubeginn 01/2024 06/2024 
Fertigstellung 01/2025 07/2025 
Nutzungsbeginn 02/2025 08/2025 
 
Auf Grund fehlender Kapazitäten am Markt wird der Oberbelag (Polytan) des 
Kleinspielfeldes nicht zum Übergabezeitpunkt vorhanden sein. Es wird einen Nachlauf geben 
- entweder bis Ende September oder erst ab April 2026. Bei kalter und nasser Witterung ist 
eine Leistungserbringung nicht möglich.   
 
 
 
 
4 von 10 in Zusammenstellung
5/8 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2025  33.200 1.100.21.1.1.01.47 
Finanzhaushalt Einzahlungen 2024 2026 620.178 7.0002323.705 
 Auszahlungen 2022 2026 2.723.662 7.0002323.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen  
2025 
2026 ff. 
2025 
 
28.744 
68.986 1.100.21.1.1.01.47 
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
4.1  Kosten nach Kostengruppen 
 
Kostengruppe 
Kosten gem. 
BB VII-DS-
07989 vom 
11.04.2023 
zusätzliche  
Kosten 
Gesamtkosten 
aktuell 
100 Grundstück 0 0 0 
200 Herrichten und 
Erschließung 22.425 -22.425 0 
300 Bauwerk - 
Baukonstruktionen 654.385 431.459 1.085.844 
400 Bauwerk - Technische 
Anlagen 411.744 199.653 611.397 
500 Außenanlagen 391.301 85.720 477.021 
600 Ausstattung und 
Kunstwerke 42.600 5.000 47.600 
  davon investiv 14.400 0 14.400 
  davon konsumtiv 28.200 5.000 33.200 
700 Baunebenkosten 535.000 0 535.000 
Gesamt DIN 276: 2.057.455 699.406 2.756.861 
  davon Kunst am Bau 0 0   
bereitgestellt gem. 
Baubeschluss 
einschl. Rundung: 
Verrechnung  
bereitgestellte 
Indizierung:   
 
Veränderung durch  
Indizierung  64.877 -64.877   
Gesamt:  2.122.332 634.529   
 
Die Mehrkosten nach DIN 276 betragen insgesamt 699.406 €. Nach Abzug des im 
Baubeschluss bereits berücksichtigten Baupreisindex i.H.v. 64.877 € betragen die 
Mehrkosten für die gesamte Baumaßnahme 634.530 €. 
 
 
 
 
5 von 10 in Zusammenstellung
6/8 
 
4.2  Fördermittel 
Die Maßnahme ist förderfähig. 
 
Förderprogramm SchulInfraVO – Stadtbudget 
2024 
Förderansatz gemäß Förderrichtlinie in % 32,58 % 
Gesamtkosten  1.968.673,28 € 
förderfähige Kosten 1.903.648,53 € 
Anteil Fördermittel 620.195,52 € 
Antrag vom 19.03.2024 
Bescheid vom 23.05.2024, 18.02.2025 
Bewilligungszeitraum bis 31.07.2026 
Angaben in Euro brutto 
 
Gegenüber dem Baubeschluss haben sich Änderungen ergeben. Die Maßnahme konnte 
erfolgreich mit Fördermitteln innerhalb des Stadtbudget 2024 untersetzt werden. Das 
Vorhaben erstreckt sich auf die Modernisierung des Gebäudeinneren der Sporthalle und die 
Teilmodernisierung der Außenanlagen / Sportflächen. 
 
4.3  Übersicht Kosten und Haushaltseinordnung 
 
4.3.1  Haushaltseinordnung 
PSP-Element „GS Marienbrunn San.SH“ (7.0002323)  
  IST 
Vorjahre 
Ermächtigung 
aus Vorjahr 2025 2026 Gesamt 
veranschlagte Auszahlungen     420.395            878.693       1.355.800                     -         2.654.888  
Veränderung Auszahlungen                 -                          -               71.974           30.000          101.974  
konsumtive Aufwendung*               -                         -              33.200                    -              33.200  
Summe AZ neu    420.395              
878.693  
       
1.427.774  
           
30.000  
       
2.756.862  
veranschlagte Einzahlungen  -  248.078                        -                        -    -      372.100  -         
620.178  
Veränderung Einzahlungen                -                          -                        -                       -                        -    
Summe EZ neu -  248.078                          
-    
                      
-    
-        
372.100  
-         
620.178  
Veranschlagte Eigenmittel    172.317            878.693       1.355.800  -      372.100       2.034.710  
Eigenmittel neu    172.317            878.693       1.427.774  -      342.100       2.136.684  
* PSP 1.100.21.1.1.01.47 Marienbrunner Schule  
Verpflichtungsermächtigungen 2025 2026 Gesamt 
 veranschlagte VE 2024                        
-                       -                        -    
 Veränderung VE 2024                        
-             30.000             30.000  
 Summe VE 2024 neu                       -             30.000             30.000  
  
 Deckung des Mehrbedarfs  
 Bezeichnung    Projektdefiniton  2025 2026  Gesamt   
 OS NB 
Mockau    7.0002205              38.774                     -               38.774  
 OS NB 
Mockau    7.0002205                       -             30.000             30.000  
 Summe             38.774           30.000             68.774  
              
 Deckung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung   
 Bezeichnung    Projektdefiniton  2025 2026  Gesamt   
 GMS Uranusstr., NB  7.0002517                       -             30.000             30.000  
 Summe             30.000             30.000  
6 von 10 in Zusammenstellung
7/8 
 
 
 
4.3.2. Deckung 
 
Die Aufwendungen für die Ausstattung der Maßnahme im PSP-Element „Marienbrunner 
Schule“ (1.100.21.1.1.01.47) erhöhen sich von 28.200 € um 5.000 € auf 33.200 €. Die 
Mehraufwendungen werden innerhalb des Budgets des Fachamtes aus dem PSP-Element 
„Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft“ (1.100.21.1.1.01) gedeckt. 
 
PSP-Element 'OS NB Mockau' (7.0002205): 
Der Planungsstand ist für die geplanten Auszahlungen noch nicht erreicht. Daher wurde der 
Mittelabfluss angepasst.  
 
PSP-Element 'GMS Uranusstr., NB' (7.0002517):  
Die Maßnahme wurde in der überarbeiteten Schulbaustrategie auf Planungsbeginn 2030 
geschoben. 
 
 
 
4.4  Nutzungskosten im Hochbau gem. DIN 18960 
Die Folgekosten werden mit der vorliegenden Änderung zum Baubeschluss an den aktuell 
avisierten Nutzungsbeginn sowie an die aktuellen Medienpreise wie folgt angepasst: 
 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2026 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
34.845  
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
34.142  
Summe für das volle Jahr: 
68.986  
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich in 08/2025 Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für 
das Jahr der Inbetriebnahme betragen 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0  
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
14.519  
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
14.226  
Summe anteilig: 
28.744  
 
 
 
 
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
7 von 10 in Zusammenstellung
8/8 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
Eine Veränderung der Klimawirkung der Baumaßnahme ist nicht zu erwarten. Es wird auf 
den Baubeschluss VII-DS-07989 verwiesen. 
 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
 
7. Bürgerbeteiligung 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
Es wird auf den Baubeschluss VII-DS-07989 verwiesen. 
 
8.  Besonderheiten 
keine 
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Ein Nichtbeschluss gefährdet den avisierten Nutzungsbeginn zum Schuljahr 2025/2026. 
 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
 
x
8 von 10 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Marienbrunner Schule 1-Feld-Sporthalle 
Marienbrunner Schule Nutzung 
An der Märchenwiese 49 04277 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Teilmodernisierung Gebäudeinneres + Freianlagen 
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 14.02.2025 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01 .47 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1. 1.01.47 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 486 203 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1. 01.47 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 424 1 9140 
313 Versorgung Gas 4.448 1.853 Marienbrunner Schule 1.100.21.1. 1.01.47 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.2 1.1.1.01.47 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01 .47 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01. 47 4241 9140 
316 Versorgung Strom 1.451 605 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1. 01.47 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1. 01.47 0
310 Versorgung 6.385 2.660 
321 Entsorgung Schmutzwasser 475 198 Marienbrunner Schule 1.100 .21.1.1.01.47 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1. 1.01.47 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 500 208 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01 .47 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1. 01.47 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 325 135 Marienbrunner Schule 1.100.21.1 .1.01.47 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 100 42 Marienbrunner Schule 1.100.21.1. 1.01.47 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 200 83 Marienbrunner Schule 1.100. 21.1.1.01.47 4241 9910 
320 Entsorgung 1.600 667 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 8.564 3.569 Marienbrunn er Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 525 219 Marienbrunner Schule 1. 100.21.1.1.01.47 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Marienbrunner Schule 1.100. 21.1.1.01.47 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.098 458 Marienbrunner Schu le 1.100.21.1.1.01.47 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 2.000 833 Marienbrunner Sch ule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.284 535 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Marienbrunner Schule 1.10 0.21.1.1.01.47 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Marienbrunner Schu le 1.100.21.1.1.01.47 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 2.000 833 Marienbrunner Schule 1 .100.21.1.1.01.47 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 15.471 6.446 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Marienbrunner Schu le 1.100.21.1.1.01.47 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 1.968 820 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Marienbrunner Schule 1.100. 21.1.1.01.47 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1 .1.01.47 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 2.344 977 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1 .1.01.47 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 660 275 Marienbrunner S chule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 0 0 Marienbrunner Schule 1.1 00.21.1.1.01.47 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 4.973 2.072 
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
9 von 10 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 1.000 417 Marienbrunner Schule 1.1 00.21.1.1.01.47 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 2.250 938 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 480 200 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 350 146 Marienbrunner Sc hule 1.100.21.1.1.01.47 4211 2000 
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 4.080 1.700 
361 Dienste Kontrollen 1.000 417 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1 .01.47 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.335 556 Marienbrunner Schule 1. 100.21.1.1.01.47 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.4 7 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 2.335 973 
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Marienbrunner Schule 1.10 0.21.1.1.01.47 0
379 Einnahme 0 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 34.845 14.519 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 13.030 5.429 Grundschulen in öff. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 14.674 6.114 Grundschulen in öff. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 5.724 2.385 Grundschulen in öff. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 714 298 Marienbrunner Schule 1. 100.21.1.1.01.47 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 34.142 14.226 
200-400 Gesamtkosten 68.986 28.744 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.08.2025 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 7
KG 300 5
KG 400 5
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,58 
KG 300 0,42 
KG 400 0,42 
Inspektion, Wartung 
Seite 2
10 von 10 in Zusammenstellung