Querungshilfe für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen am Goethesteig in Dölitz
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-09393-AW-01
Datum: 2023-12-12
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-F-09393-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
 
Betreff: 
Querungshilfe für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen am 
Goethesteig in Dölitz 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 13.12.2023 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
Laut Antwort der Verwaltung vom September 2022 zum Thema "Querungshilfe für 
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen am Goethesteig in Dölitz (VII-F-07546-AW-01)" 
wurde eine Umsetzung dieser wichtigen Querung im II. bzw. III. Quartal 2023 
angekündigt. Fragen an die Stadtverwaltung: 
1. Da bis jetzt keine Bagger zu sehen waren, warum wurde dieser Termin nicht 
gehalten? 
2. Wann ist stattdessen mit einer Umsetzung zu rechnen? 
3. Wann begannen für diese Maßnahme die ersten Planungen bzw. seit wann wird an 
dieser Querung nunmehr geplant? 
4. Wo sieht die Verwaltung selbstkritischen Optimierungsbedarf, um solche 
Maßnahmen schneller umzusetzen? 
Die Fragen werden im Zusammenhang beantwortet. 
In der oben angeführten Antwort der Verwaltung aus 2022 wurde ausgeführt, dass die 
Vorplanung abgeschlossen und die Entwurfsplanung begonnen wurde. Es wurde mit einem 
Bau in 2023 gerechnet. Dies konnte durch die doch umfangreicheren naturschutzfachlichen 
Belange einerseits und begrenzten Planungskapazitäten andererseits leider nicht 
eingehalten werden. 
 
Durch die Lage im Landschaftsschutzgebiet „Leipziger Auwald“ und durch den erforderlichen 
Eingriff in die Altholzinsel (geschütztes Biotop) am südlichen Fahrbahnrand des 
Goethesteigs, müssen alle Veränderungen und jeder Eingriff in die geschützten Bereiche 
genau geprüft, begründet und im Weiteren kompensiert werden. Diese naturschutzfachlichen 
Belange werden im Zuge der Entwurfsplanung untersucht und geprüft. 
 
Da die vorgesehene Querungshilfe sehr stark in die vorhandenen geschützten Bereiche 
eingreift, wurde, wie in der Beantwortung 2022 bereits erläutert, eine Variante erörtert, die 
den Altholzbestand im Süden nicht tangiert. Dabei würden jedoch größere Eingriffe in den 
nördlichen Baumbestand notwendig, die ebenso schwierig zu vertreten sind. Daher wird im 
Zuge der Entwurfsplanung derzeit zusätzlich die Möglichkeit der Errichtung einer 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
provisorischen Lichtsignalanlage untersucht, da so ggf. der Eingriff in das geschützte Biotop 
sowie in den bestehenden Naturraum weiter minimiert werden kann. Nach Einschätzung der 
Unteren Naturschutzbehörde können so Verbotstatbestände gem. § 4 der Verordnung zur 
Festsetzung des LSG „Leipziger Auwald“ vermieden werden. 
 
Der Bau der provisorischen Querungshilfe ist im Haushalt jetzt für 2024 eingeordnet. Auf 
Grund der ausgelasteten Planungskapazitäten und prioritär zu bearbeitenden Aufgaben und 
Maßnahmen, sowie durch den erhöhten Abstimmungsbedarf in Bezug auf die geschützten 
Bereiche und die Erarbeitung einer möglichen anderen Lösung, kommt es leider zu den 
Verzögerungen im Bearbeitungsablauf.  
 
Die Gesamtmaßnahme Goethesteig zwischen Wundtstraße (B2) und Matzelstraße ist 
weiterhin im Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie enthalten. Im Entwurf der 
Fortschreibung ist die Maßnahme jedoch nicht als prioritär eingeordnet, so dass es weiterhin 
sinnvoll ist, vorab diese Querung zu realisieren. 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung