Bau- und Ausführungsbeschluss – Kapazitätserweiterung an der 20. Schule
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-09764
Datum: 2024-03-05
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/13 
 
 
Verwaltungsausschuss 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-09764 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
 
Betreff: 
Bau- und Ausführungsbeschluss – Kapazitätserweiterung an der 20. 
Schule 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  Vorberatung 
FA Jugend, Schule und Demokratie  Vorberatung 
FA Stadtentwicklung und Bau  Vorberatung 
SBB Nordost  Anhörung 
Verwaltungsausschuss 10.04.2024 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gem. Hauptsatzung § 10 (2) Nr. 1b 
in der zurzeit gültigen Fassung). 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme Kapazitätserweiterung an der 20. Schule betragen 
3.864.050 €. Der städtische Anteil beträgt 3.864.050 €. 
 
3. Die Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.807.400 € sind im PSP-Element „OS 
20.Schule, ErwNB“ (7.0002505.700) wie folgt vorgesehen: 
 
bis 2023:    295.000 € 
2024:       2.489.550 € 
2025:       1.022.850 € 
 
Die Auszahlungen 2025 werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 prioritär durch das 
Fachamt berücksichtigt. 
4. Für das Haushaltjahr 2025 ist folgende Verpflichtungsermächtigung für die 
Maßnahme Kapazitätserweiterung an der 20. Schule im PSP-Element „OS 
20.Schule, ErwNB“ (7.0002505.700) vorgesehen: 
 
2024 kassenwirksam 2025:   1.022.850 € 
5. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung in 2025 i.H.v. 54.150 € werden im 
PSP-Element „20. Schule“ (1.100.21.5.1.01.03) vorgesehen. 
 
Die Aufwendungen 2025 werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 durch das 
Fachamt angemeldet. 
 
1 von 20 in Zusammenstellung
2/13 
 
6. Die Aufwendungen für den Umzug in 2025 i.H.v. 2.500 € werden im PSP-Element 
„20. Schule“ (1.100.21.5.1.01.03) vorgesehen. 
 
Die Aufwendungen 2025 werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 durch das 
Fachamt angemeldet. 
7. Die ab dem Haushaltsjahr 2025 anteilig anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 115.835 € 
sowie ab dem Haushaltsjahr 2026 anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 139.002 € pro 
Jahr werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 durch das Fachamt angemeldet. 
8. Mit der Projektleitung und Projektsteuerung einschließlich Mittelbewirtschaftung und 
Übernahme der Auftraggeberfunktion sowie mit der Durchführung der notwendigen 
Auftragsvergaben wird die LESG mbH beauftragt. 
 
Räumlicher Bezug 
04347 Leipzig, Stadtbezirk Nordost, Ortsteil Schönefeld,  
LIGIS-ID: 012073 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften X  Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Am Standort der 20. Schule ist eine Kapazitätserweiterung des Bestandsgebäudes um einen 
Zug ab dem Schuljahr 2024/2025 (2. Halbjahr) notwendig. Als temporäre Schulerweiterung 
soll dies in modularer Bauweise auf selben Schulgrundstück erfolgen (südlich der 
bestehenden Turnhalle). Die Modul-Anlage wird gekauft. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen  2025 56.650 1.100.21.5.1.01.03 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen  
Bis 2023 
2024 
2025 
295.000 
2.489.550 
1.022.850 
7.0002505.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)  2025 
2026 
115.835 
139.002 1.100.21.5.1.01.03 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja 
2 von 20 in Zusammenstellung
3/13 
 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
x Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
x Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
 Trifft nicht zu     
 
 
Klimawirkung 
3 von 20 in Zusammenstellung
4/13 
 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar x fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich  ja x nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich  ja x nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich  ja x nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz x ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja x 
nein, da es sich hierbei um ein modulares 
Interimsgebäude handelt, welches nach 
seiner Nutzungsdauer Rückgebaut wird. 
 nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
 x wird vorgelegt mit: im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens  
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Nicht erforderlich 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.  
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben. 
  
III.   Strategische Ziele  
Eines der Ziele aus dem Stadtentwicklungskonzept ‚Leipzig 2030 - Leipzig wächst 
nachhaltig‘ ist die Schaffung von sozialer Stabilität. Diese schließt unter anderem den 
Handlungsschwer-punkt ‚Zukunftsorientierte Kita- und Schulangebote‘ ein.  
Mit der geplanten Maßnahme der Kapazitätserweiterung an der 20. Schule werden 
zukunftsorientierte Schulangebote geschaffen, die neben der Sicherung des Leipziger 
Schulbetriebes und der Betreuungsangebote auch die Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt fördern. Das hierfür geplante Interim bildet die Grundlage, um den 
notwendigen Schulplatzbedarf abzusichern.  
 
IV.  Sachverhalt  
 
4 von 20 in Zusammenstellung
5/13 
 
1.  Anlass  
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
Grundlage bildet der Planungsbeschluss VII-DS-07895 vom 18.01.2023. 
 
Zur Absicherung benötigter Schulplätze ist am Standort Bästleinstraße 14 eine barrierefreie 
Kapazitätserweiterung um einen Zug für eine Jahrgangsdurchlauflänge (6 Jahre von der 5. 
bis 10. Klasse) gemäß der aktuellen Schulbaustrategie (VII-DS-07361-NF-04) erforderlich. 
Das Gebäude ist als eingeschossiges, temporäres Solitärgebäude in Modulbauweise zu 
errichten. Die Modul-Anlage wird gekauft. Mit der Modulbauweise wird ein hoher 
Vorfertigungs-grad angestrebt, so dass auch über die Wintermonate eine Durchführung der 
Baumaßnahme möglich ist. Weiterhin soll ein Rückbau nach 6-jähriger 
Jahrgangsdurchlauflänge (2030/31) gewährleistet werden. 
Das Grundstück (Flurstücke 1069 und 1089, Gemarkung Schönefeld) bemisst ca. 13.891 m². 
Im Rahmen einer Vorprüfung wurden Standorte für das Modulgebäude durch die Stadt 
geprüft und als geeignet befunden. Dabei wurden sowohl städtebauliche, ökologische als 
auch örtliche Gegebenheiten berücksichtigt. Festgelegt wurde sich auf den Standort südlich 
der Sporthalle, welches im Zuge der Planungsleistungen weiterverfolgt wurde. 
Die Rückbaukosten sind im Rahmen dieser Beschlussvorlage nicht berücksichtigt. 
  
2.  Beschreibung der Maßnahme  
2.1 städtebauliche Einordnung 
Das Schulgrundstück in der Bästleinstraße 14 befindet sich im Stadtteil Nordost, Gemarkung 
Schönefeld. Auf dem Grundstück befindet sich das Bestandsgebäude, welches als 
Typenprojekt 1976 in Plattenbauweise errichtet wurde (Typ Ratio 74-720 Typ A). Zum 
Schuljahr 2018/19 wurde ein Erweiterungsbau in Betrieb genommen. Zudem erfolgte eine 
Ertüchtigung der Gebäudehülle im Sinne einer energetischen Sanierung. In diesem 
Zusammenhang wurden die Außenanlagen in Teilbereichen wiederhergestellt. Die 
Fertigstellung erfolgte zum Sommer 2022. Westlich des Bestandsschulgebäudes befindet 
sich an der westlichen Grundstücksgrenze eine Sporthalle. Südlich davon soll das modulare 
Interimgebäude positioniert werden. Das Grundstück ist im Norden und Westen von der 
Bästleinstraße und im Süden und Osten von einem Grünzug mit fußläufigen 
Verbindungswegen begrenzt.  
 
2.2 Erläuterung der Planung 
Auf dem Schulgrundstück in der Bästleinstraße 14 ist die Errichtung eines eingeschossigen 
Schulbaus in Modulbauweise als barrierefreie Kapazitätserweiterung um einen Zug 
vorgesehen. Nach Schulabgang des zusätzlichen Klassenzuges wird das Interimgebäude 
wieder rückgebaut. Das geplante Auslagerungsgebäude befindet sich im südwestlichen 
Bereich des Schulgrundstückes, südlich der vorhandenen Sporthalle und nordwestlich der 
bestehenden Sportanlagen. Während der Baumaßnahme verbleiben alle bestehenden 
Gebäude und Anlagen, mit Ausnahme der Weitsprunggrube im Bereich des 
Interimstandortes, auf dem Grundstück für den Schulbetrieb in Nutzung. Die Sprunggrube 
wird am Ende der bestehenden Laufbahn im Südosten des Grundstückes neu hergestellt.  
Im Vorfeld wurde eine Vorplanung für die Kapazitätserweiterung erarbeitet, welche die 
Ausschreibungsgrundlage für ein Modulbau-Generalunternehmen darstellt. Die Planung 
wurde systemoffen umgesetzt, was ermöglicht, einen systemoffenen Wettbewerb der 
verschiedenen Modulbauweisen (Holzmodulbau, Containermodule, Hybridkonstruktionen, 
etc.) durchzuführen.  
Unter Einhaltung der funktionalen Aspekte wird die Vergabe an den Bieter mit dem 
wirtschaftlichsten Angebot erteilt.  
 
 
 
 
 
 
KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276) 
5 von 20 in Zusammenstellung
6/13 
 
- Abwasserentsorgung 
- Wasserversorgung 
- Fernwärmeversorgung 
- Stromversorgung 
 
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion (DIN 276) 
- Gründung 
- Modulgebäude entsprechend Aufgabenstellung, Raumfunktionsprogramm und 
baulichen Standards der Stadt Leipzig  
- Eingeschossig, nicht unterkellert mit Mittelflurerschließung; offene Bauweise 
(raumzellenbasiert) 
- Barrierefreie Erschließung 
- Raumkonzeption EG: Unterrichts- und Verwaltungs- und Sanitärräume.  
 
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) 
- Technische Gebäudeausrüstung entsprechend Aufgabenstellung und baulichen 
Standards der Stadt Leipzig 
- Abwasser-, Wasseranlagen 
- Wärmeversorgungsanlagen 
- Raumlufttechnische Anlagen 
- Elektrische Anlagen 
- Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen und Anbindung 
an Bestandsgebäude entsprechend Aufgabenstellung 
- Elektroakustische Anlage (Sprachalarmierungsanlage, Schulbetrieb) 
- Gefahrenmelde- und Alarmanlagen (Hausalarm-, Einbruchmeldeanlage mit 
geplanter Aufschaltung auf Wachschutz)  
 
KG 500 Außenanlagen (DIN276) 
- Medientechnische Erschließung und Anbindung an das Bestandsgebäude 
- barrierefreie Zugangsgestaltung zum Interim sowie Anbindung an bestehende 
Außenanlagen / Wegeführung im Schulhofbereich  
- Integration notwendiger Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder gemäß 
Stellplatzsatzung der Stadt Leipzig 
Anzahl PKW-Stellplätze Anzahl Fahrrad-Stellplätze 
1x (Barrierefrei) – 2x geldwerte Ablöse 84x 
 
KG 700 Baunebenkosten (DIN 276) 
- Planungsleistungen  
- Projektsteuerungskosten LESG  
 
2.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Maßnahme 
Durch die Errichtung des Interimsgebäudes wird die Voraussetzung geschaffen, die 
zusätzlich benötigten Schulplätze ab dem 2. Halbjahr des Schuljahres 2024/25 abzusichern.  
 
2.4 Eigentumsverhältnisse 
Gemarkung Schönefeld 
Flurstücknummer 1069, 1089 
Flurstückgröße in m² 12.907 + 984 
Eigentum Stadt Leipzig 
 
 
 
 
 
2.5 Energiekonzept 
6 von 20 in Zusammenstellung
7/13 
 
 
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: 
 
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: 
 
2.5.1 Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: 
  
Neubau* 
  
Erweiterungsneubau 
  
Modernisierung (komplett), ohne 
Denkmalschutz 
  
Modernisierung (komplett), mit Denkmalschutz 
  
Teilmodernisierung Gebäudehülle 
  
Teilmodernisierung einzelner Bauteile 
  
 
* Es handelt sich um einen temporären Modulbau  
 
2.5.2 Fassadenbegrünung / Gründach:  
Es handelt sich um einen temporären Modulbau. Eine Fassadenbegrünung wird nicht 
weiterverfolgt aufgrund des Wartungsaufwandes im Verhältnis zur geringen Fläche, die zur 
Begrünung zur Verfügung stehen würde (Abstände zu Tür- und Fensteröffnungen sind zu 
gewährleisten). Das Dach ist als extensives Gründach mit geringem Aufbau ohne zusätzlich 
statisch notwendige Dachkonstruktion auszuführen.  
 
2.5.3 Energetischer Standard / Energiekonzept: 
Passivhaus 
  
Gebäudeenergiegesetz (GEG) mit Passivhauskomponenten 
  
Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
  
Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben des 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
  
 
2.5.4 Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): 
 
Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht, da es sich hierbei um eine Auslagerungsschule 
in Modulbauweise handelt. Die Umsetzung des Gebäudes als Passivhaus ist daher weder 
technisch, betrieblich noch wirtschaftlich sinnvoll abbildbar. 
 
Der Passivhausstandard wurde untersucht. 
 
2.5.5 Nachweis nach Gebäudeenergiegesetz (GEG): 
Da die konkrete Bauweise noch nicht festgelegt ist, kann keine Aussage getroffen werden.  
Bauordnungsrechtlich ist das GEG einzuhalten. Mit Einreichung des Bauantrages werde 
konkrete Informationen nachgeliefert.  
 
2.5.6 Energieträger: 
Folgende Energieträger wurden untersucht: 
 Anwendung gewählt Bemerkung/Begründung 
Fernwärme geeignet 
   
Erdwärme  
   
Gas  
   
Holz-Pellets  
   
 
Fazit: Das Modulgebäude als Kapazitätserweiterung wird an das Fernwärmenetz 
angebunden. Damit wird das GEG eingehalten (siehe Pkt. 2.5.8) und das Vorgehen 
7 von 20 in Zusammenstellung
8/13 
 
entspricht der Energieleitlinie der Stadt Leipzig. 
 
2.5.7 Weitere erneuerbare Energien: 
Photovoltaik 
Einschätzung gem. 
Solardachkataster 
/ 
Eigenbetrieb nein 
Angebot an Dritte Aufgrund der geringen Standzeit, wird jedoch die Installation von 
Photovoltaikanlagen als unwirtschaftlich und mit den aktuell 
gültigen Verträgen als inkompatibel (Statik) eingeschätzt. 
 
2.5.8 Energetische Maßnahmen zu Technischen Anlagen (KG 400) 
 
Wärmeerzeugung und -verteilung: 
Für die Wärmeenergieerzeugung wird Fernwärme als Energieträger verwendet. Die 
Wärmeübertragung erfolgt über eine Fernwärmestation mit einem gemischten Heizkreis. Die 
Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und der Betrieb der Fernwärmestation erfolgt durch die 
Stadtwerke Leipzig GmbH. Als Gesamtwärmebedarf sind 24 kW angesetzt.  
Die Verteilleitungen sind im Bereich von abgehangenen Decken und hinter Sockelleisten 
geführt. Die Beheizung des gesamten Gebäudes erfolgt über Heizkörper 
(Kompaktheizkörper mit integriertem Thermostatventil). In den Fluren sind plane Heizwände 
vorgesehen, die weniger reinigungsintensiv und platzsparender sind. Die Thermostatköpfe 
sind gegen Diebstahl gesichert und blockierbar. 
 
Warmwassererzeugung: 
Es werden alle Objekte mit kaltem Wasser und gemäß den Vorgaben der Stadt Leipzig 
teilweise mit einer dezentralen Warmwasserbereitung über elektronisch gesteuerte 
Durchlauferhitzer mit warmem Wasser versorgt.  
 
Lufttechnische Anlagen: 
Der Einsatz von Lufttechnischen Anlagen soll weitestgehend vermieden werden. 
Innenliegende Sanitärbereich werden mit zwei Lüftungsanlagen mit Zu- und Abluft und 
Wärmerückgewinnung (über einen Kreuzstromwärmetauscher) belüftet.  
- Anlage 1 für WC-Mädchen, WC-Damen und WC-Herren 
- Anlage 2 für WC-Jungen und WC-barrierefrei 
Im Hausanschlussraum wird ein Umluftkühlgerät mit einer Außeneinheit auf dem Dach 
installiert. Leitungsführung erfolgt in den Zwischendecken. Die Außen- und Fortluftleitungen 
sind zur Vermeidung von Kondensat isoliert.  
 
Wasser/Abwasser 
Alle Rohrleitungen und Armaturen werden nach dem Gebäudeenergiegesetz – GEG – 
(Warmwasserleitungen) bzw. gegen unzulässige Erwärmung (Kaltwasserleitungen) 
diffusionsdicht gedämmt. 
Es sind Prüfanschlüsse zur Probeentnahme (Hygieneprüfung) gem. TrinkwV angeordnet. 
Die hygienischen Anforderungen in Trinkwasserinstallationen (VDI/DVGW 6023) werden mit 
vorgesehenen Hygienespülautomaten an den Enden der Stichleitungen eingehalten. 
Ausgehend vom Hausanschluss ist ein manuell bedienbarer Rückspülfilter eingeplant. 
 
Stark- und Schwachstrom: 
Das Gebäude wird über eine Niederspannung-Einspeisung ausgehend vom 
Bestandsanschluss 20. Schule versorgt. Die Gebäudehaupt- und -unterverteilung bilden eine 
Einheit. Verlegung unter Putz, in Trockenbauwänden und Zwischendecken. 
 
Sicherheitsbeleuchtung: dezentraler Stromversorgung 24V mit Batterieanlage. 
Fluchtwegkennzeichnung und Rettungszeichenleuchten. Die Sicherheitsbeleuchtung erhält 
eine Kopplung zur Einbruchmeldeanlage (bei Scharfschaltung ist die Sicherheitsbeleuchtung 
blockiert).  
 
8 von 20 in Zusammenstellung
9/13 
 
Aus Gründen der Energie-Effizienz erfolgt eine flächendeckende Ausstattung mit LED-
Leuchten. Die Lichtschaltung in Fluren und Sanitärräumen erfolgt über Präsenzmelder in 
Tageslichtabhängigkeit. Als Außenbeleuchtung an den Hauswänden sind 
Wandanbauleuchten (Haupteingang 50lx, Fluchtausgänge 5lx) geplant; Steuerung über 
Bewegungsmelder in Kombination mit einer Zeitschaltuhr.  
 
2.6 barrierefreies Bauen 
Das Gebäude wird barrierefrei ausgebildet und über eine großzügig dimensionierte Rampe 
am Haupteingang erschlossen. Es erhält ein barrierefreies WC; die Türgegensprechanlage 
und Schalter werden in entsprechender Höhe angeordnet. 
 
2.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen für die Gestaltung im Gebäudeinneren wird 
geprüft. 
 
2.8 Auftragsübertragung an die LESG 
Aus Kapazitätsgründen wird das Vorhaben durch die städtische Tochtergesellschaft LESG 
(Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von 
Baugebieten mbH) als Projektsteuerer und Auftraggeber durchgeführt. 
 
Die LESG ist Teil des Konzernverbundes der Stadt Leipzig und kann damit In-House-
Geschäfte tätigen. Sie übernimmt die Gesamtkoordinierung des Projektes einschließlich der 
Mittelbewirtschaftung und Auftragsvergabe und begleitet damit die Ausschreibung, 
Organisation und Durchführung der Planung und baulichen Umsetzung. Die Gesellschaft hat 
umfangreiche Erfahrungen in der Projektsteuerung der Errichtung von 
Bildungseinrichtungen. 
 
Die Projektsteuerungskosten der LESG sind nach der AHO (Ausschuss der Verbände und 
Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e. V.) kalkuliert. Sie 
betragen über alle Leistungsphasen bis zur baulichen Umsetzung sowie für die 
Projektleitung 268.000,00 €.  
 
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
 
Baubeschluss 04/2024 
Entwurfsplanung 03/2024 
Baugenehmigung 06/2024 
Vergabe – Beauftragung GU-Leistung 07/2024 
Bauvorbereitende Maßnahmen 08/2024 
Bauausführung Modulgebäude 09/2024 – 02/2025 
Fertigstellung / Umzug Schule 02/2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 von 20 in Zusammenstellung
10/13 
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
4.1 Kosten nach Kostengruppen 
 
Kostenermittlungsstufe nach DIN 276 vom  
Kostenberechnung 
 
06.02.2024 
 
Kostengruppe Kosten [EUR] 
100 Grundstück 0,00 
200 Herrichten und Erschließen 33.100,00 
300 Bauwerk – Baukonstruktion 2.248.100,00 
400 Bauwerk – Technische Anlagen 448.900,00 
500 Außenanlagen 309.400,00 
600 Ausstattung und Kunstwerke 81.800,00 
 davon Kunst am Bau** 0,00 
 davon investiv 27.650,00 
 davon konsumtiv 54.150,00 
700 Baunebenkosten 740.200,00 
 davon KG 710 PS LESG 268.000,00 
 Sonstige KG 700 472.200,00 
Zwischensumme KG 100 - 700 3.861.500,00 
Umzugskosten 2.500,00 
Summe  3.864.000,00 
 Kostenangaben in Euro brutto, 19 % USt. 
** Die Richtlinie zur Umsetzung Kunst am Bau kommt nicht zum Tragen, da es sich hierbei um eine 
temporäre Kapazitätserweiterung handelt.  
 
4.2 Finanzierungsplan 
Die Maßnahme ist aufgrund ihres temporären Charakters nicht förderfähig. 
 
Indizierung Stand Kostenberechnung ab 2. Jahr mit 4,5% p.a.* 
Bezeichnung bis 2023 2024 2025 Gesamt 
Kostenberechnung 295.000 2.489.550 1.079.500 3.864.050 
Veränderung durch Indizierung und 
Rundung    0 
Gesamt 295.000 2.489.550 1.079.500 3.864.050 
*Da die Maßnahme 2025 abgeschlossen wird, erfolgt keine Indizierung. 
 
  
10 von 20 in Zusammenstellung
11/13 
 
 
4.3 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan 
Die aktuelle Bau- und Finanzierungsplanung stellt sich wie folgt dar: 
 
Projektdefinition: 7.0002505 „OS 20.Schule, ErwNB“ 
 IST Vorjahre Übertrag aus 
2023 2024 2025 Gesamt 
veranschlagte Auszahlungen 295.000 0 1.500.000 0 1.795.000 
Veränderung Auszahlungen*   989.550 1.022.850 2.012.400 
konsumtive 
Ausstattung/Umzugskosten    56.650 56.650 
Summe AZ neu 295.000 0 2.489.550 1.079.500 3.864.050 
veranschlagte Einzahlungen     0 
Veränderung Einzahlungen     0 
Summe EZ neu 0 0 0 0 0 
Veranschlagte Eigenmittel 295.000  1.500.000 0 1.795.000 
Eigenmittel neu 295.000  2.489.550 1.079.500 3.864.050 
 
Deckung des Mehrbedarfs 
Bezeichnung Projektdefinition 2024 Gesamt 
OS Glockenstraße, KomplexS 7.0001502 989.550 989.550 
  989.550 989.550 
 
Abweichend zur Haushaltsplanung sind in 2023/2024 zusätzliche Mittel i.H.v. 989.550 € 
im Haushaltsjahr 2024 erforderlich. Die Deckung erfolgt über die Inanspruchnahme der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO aus dem PSP-Element „OS 
Glockenstraße, KomplexS“ (7.0001502.700). 
 
Begründung der Deckungsquelle: 
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 erfolgte im Februar 2024 eine neue 
Mittelabflussplanung für die Maßnahme. Die tatsächliche Leistungsumsetzung und der 
Mittelab-fluss nach Leistungserbringung erfolgt langsamer als ursprünglich in den 
Haushalt 2024 eingeplant. Der Mittelabfluss verschiebt sich in die Folgejahre. Die 
notwendigen Mittel zur Auszahlung in den Folgejahren werden durch das Fachamt zur 
Haushaltsplanung berücksichtigt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 2025 Gesamt 
veranschlagte VE 2024 0 0 
Veränderung VE 2024 1.022.850 1.022.850 
Summe VE 2024 neu 1.022.850 1.022.850 
 
Deckung des Mehrbedarfs VE 
Bezeichnung Projektdefinition 2025 Gesamt 
Haushaltsjahr 2024   
OS Paul-Robeson, KomplexS 7.0001059 1.022.850 1.022.850 
  
Weiterhin ist für die Auftragsbindung eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung 2024 
kassenwirksam in 2025 erforderlich. Die Deckung erfolgt über die Inanspruchnahme der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO aus dem PSP-Element „OS 
Paul-Robeson, KomplexS“ (7.0001059.700) i.H.v. 1.022.850 €. 
  
11 von 20 in Zusammenstellung
12/13 
 
 
Begründung der Deckungsquelle: 
Für die Komplexsanierung der Paul-Robeson-Schule fehlt gegenwärtig ein geeigneter 
Interimsstandort für eine Auslagerungsschule. Entsprechend kann für die Maßnahme 
keine weitere Auftragsauslösung für 2025 erfolgen, somit können zum jetzigen Zeitpunkt 
geplante Verpflichtungsermächtigungen zur Deckung bereitgestellt werden. 
 
Die in 2025 benötigten Auszahlungsmittel für den Erweiterungsbau der 20. Schule sind 
zur Haushaltsplanung 2025/2026 entsprechend der Methodik durch das Fachamt 
berücksichtigt. 
 
Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung im PSP-Element 1.100.21.5.1.01.03 
„20. Schule“ betragen 54.150 € im Haushaltsjahr 2025. Die Mittel-anmeldung erfolgt im 
Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 durch das Fachamt. 
 
Die Aufwendungen für den Umzug von Lehr- und Unterrichtsmaterialien im PSP-
Element 1.100.21.5.1.01.03 „20. Schule“ betragen 2.500 € im Haushaltsjahr 2025. Die 
Mittelanmeldung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 durch das 
Fachamt. 
 
4.4 VgV-Betrachtung / Planungsbeteiligte 
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft. 
Der maßgebliche Schwellenwert der Planungsleistungen wurde nicht erreicht. 
 
Es wurde eine freihändige Vergabe mit mehreren Bietern durchgeführt.  
Als Sieger des Verfahrens ging IBB Ingenieurbüro für Bauplanung und Beratung GmbH 
Markkleeberg hervor.    
 
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte 
Objektplanung nach § 33 IBB Ingenieurbüro, Markkleeberg 
Freianlagen nach § 38 IBB Ingenieurbüro, Markkleeberg 
Technische Ausrüstung nach § 53 - 
HLSE + GA 
IB Kämmerer, Gera 
 
4.5 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 
Das Gebäude ist in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt. 
Die Maßnahme der Vorlage ist ein Neubau als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude 
(Flächenzuwachs). 
 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 2 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2026 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
38.735 € 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
57.576 € 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
42.691 € 
Summe für das volle Jahr in EUR 
139.002 € 
 
12 von 20 in Zusammenstellung
13/13 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.03.25 in Betrieb. Die anteiligen 
Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
32.279 € 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
47.980 € 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
35.576 € 
Summe für das anteilige Jahr in EUR 
115.835 € 
 
 5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan.  
 
6.  Bürgerbeteiligung  
  
  bereits erfolgt   geplant X  nicht nötig 
 
Die Akteure der Schule wurden zum Vorhaben informiert und werden in der weiteren 
Planung beteiligt.  
 
7.  Besonderheiten   
Die Maßnahme soll über die LESG als Projektsteuerer realisiert werden. Zu den Leistungen 
der LESG gehört auch die Vergabe der Planungsleistungen einschließlich der 
Mittelbewirtschaftung. Die genauen Untersuchungen und notwendigen Abstimmungen mit 
den Ämtern erfolgen im Rahmen der Projektsteuerung.  
 
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Auf Grundlage der Berechnung mit den Daten der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung 
aus dem Jahr 2023 zeigt sich, dass trotz der Inbetriebnahme neuer Schulstandorte bzw. der 
Erweiterung von Bestandsschulen gegenwärtig ein Kapazitätsdefizit im Oberschulbereich 
besteht. Da laut der Prognose die Eingangsklassenzahl die Anzahl der Abgangsklassen bis 
zum Schuljahr 2029/30 übersteigt, erhöht sich der Gesamtbedarf an Oberschulplätzen 
weiter, wodurch eine temporäre Erweiterung der 20. Schule zwingend erforderlich wird. 
Bei Nichtbeschluss der Vorlage kann dem wachsenden Kapazitätsdefizit nicht 
entgegengewirkt werden, wodurch die Versorgung mit ausreichend Oberschulplätzen 
mittelfristig nicht mehr gewährleistet werden kann. Da die stark gestiegenen Schülerzahlen in 
den vergangenen Jahren zu einer starken Auslastung der Oberschulen geführt haben, sind 
eine Vielzahl der Oberschulen weit über ihre Regelkapazität hinaus belegt. Eine weitere 
Überlegung ist an zahlreichen Oberschulen nicht mehr möglich. 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Nutzungskosten (öffentlich) 
 
2 Anlage 2 - Objektplanung (öffentlich) 
 
3 Anlage 3 - Freianlagen (öffentlich) 
 
 
13 von 20 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
20. Schule Oberschule 
20. Schule Nutzung 
Bästleinstr. 14 04347 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Neubau Auslagerungskapazität 
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 08.12.2023 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 26.988 26.988 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 6.747 6.747 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 5.000 5.000 Bästleinstr. 14 1.100. 21.5.1.01.03 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21. 5.1.01.03 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 38.735 38.735 
311 Versorgung Wasser 1.418 1.182 Bästleinstr. 14 1.100.2 1.5.1.01.03 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4 241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01.0 3 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Bästleinstr. 14 1.10 0.21.5.1.01.03 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5 .1.01.03 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 5.700 4.750 Bästleinstr. 14 1.10 0.21.5.1.01.03 4241 9140 
316 Versorgung Strom 7.563 6.302 Bästleinstr. 14 1.100.21 .5.1.01.03 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5 .1.01.03 0
310 Versorgung 14.682 12.235 
321 Entsorgung Schmutzwasser 1.387 1.156 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5 .1.01.03 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 1.310 1.092 Bästleinstr. 14 1.100.21. 5.1.01.03 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5. 1.01.03 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 1.050 875 Bästleinstr. 14 1.100. 21.5.1.01.03 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 250 208 Bästleinstr. 14 1.100.2 1.5.1.01.03 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 150 125 Bästleinstr. 14 1 .100.21.5.1.01.03 4241 9910 
320 Entsorgung 4.147 3.456 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 8.938 7.448 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 467 389 Bästleinst r. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Bästleinstr. 14 1 .100.21.5.1.01.03 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 2.394 1.995 Bästl einstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 3.000 2.500 Bäst leinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 500 417 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 260 217 Bästl einstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Bästlein str. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 500 417 Bästleinstr. 1 4 1.100.21.5.1.01.03 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 16.059 13.382 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Bästleins tr. 14 1.100.21.5.1.01.03 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Bästleinstr. 14 1.100. 21.5.1.01.03 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 342 285 Bästl einstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Bästleinstr. 14 1.100. 21.5.1.01.03 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 825 688 Bästl einstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 8.316 6.930 Bästle instr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 9.483 7.903 
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
14 von 20 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.2 1.5.1.01.03 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 1.026 855 Bäst leinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 100 83 Bästlei nstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4211 2000 
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 1.126 938 
361 Dienste Kontrollen 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.0 1.03 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Bästleinstr. 14 1.100 .21.5.1.01.03 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 12.080 10.067 Bästleinstr . 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01 .03 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 12.080 10.067
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Bästleinstr. 14 1 .100.21.5.1.01.03 0
379 Einnahme 0 0 0 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 57.576 47.980 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 26.977 22.481 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 10.774 8.978 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 3.713 3.094 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 1.227 1.023 Bästleinstr. 14 1.100.21.5.1.01.03 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 42.691 35.576 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.03.2025 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 12 
KG 300 10 
KG 400 10 
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 1,00 
KG 300 0,83 
KG 400 0,83 
Inspektion, Wartung 
Seite 2
15 von 20 in Zusammenstellung
1069
1089
1070
1074
229
5
Bästleinstraße1008
1067
1068
Schwantestraße
Bästleinstraße
Sitzbank Sitzbank
SitzbankSitzbank
Sitzbank
SitzbankSitzbank
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2728
29
10
1
2
3
4
56
7
8
9
121.57 121.60
Tischtennisplatte
Tischtennisplatte
120.76
121.73
121.56
120.86 120.90
120.80
120.64
120.78
120.74
121.49
121.70
120.84
120.85
120.96
120.87
120.98
121.11121.08 121.59121.01
121.10
121.04
120.94
121.17 121.25 121.24
121.09
120.99
121.20
121.10
121.32 121.40
121.21
121.16
121.40
121.23
121.17
121.39
121.28
121.51
121.41121.36121.38121.43
121.35121.32
121.49
121.38
Einfahrt
Einfahrt
Einfahrt
Tür
Tür
Tür
Müllplatz
Sportplatz
D=121.76
D=121.63
D=121.63
D=121.61
D=121.55
D=121.55
D=121.60
D=121.59
D=121.53
D=121.52
D=121.60
D=121.38
D=121.88
D=121.49
D=121.44
D=121.48
D=121.58
D=120.89
D=120.97
D=121.23
D=121.29
D=121.31
D=121.49
121.68
D=121.45 D=121.67D=121.68
D=121.63
D=121.62
D=121.67
D=121.66
D=121.59
D=121.58
D=121.70
D=121.66
D=121.30
121.84
121.79
121.78
121.61
121.71
122.06
122.14121.73 121.80
121.74
121.56
121.63121.66
121.75
121.78
121.82
121.26121.27
120.99
121.09121.04121.04
121.19120.80
120.87 121.02 121.12
121.21
121.08120.99
120.85
120.95
121.08 121.16 121.28
121.34121.24
121.16
121.02
121.29
121.42
121.51
121.56
121.67
121.69
121.43
121.44
121.38
121.27
121.43
121.41
121.41121.42121.39121.45121.41
121.44 121.42
121.67
121.67
121.68
121.57
121.57
121.52
121.52
121.45
121.53
121.59
121.56
121.57
121.54
121.31
121.38
121.44
121.49 121.53
121.56
121.60
121.51121.53
121.51
121.54
121.65
121.60121.58
121.54121.54
121.59
121.54
121.60121.60
121.53121.54
121.60
121.53
121.56121.56
121.49121.49
121.55121.55
121.48
121.52
121.61
121.60
121.63
122.17
122.14
122.18
122.12
122.08
122.13
122.11
122.10
122.14
122.13
122.13
122.17
122.09
122.20
122.25
122.28
122.34
122.42
122.37122.16122.00121.89121.86
121.89
121.99
121.40 121.50
121.51
121.57
121.49121.45121.43
121.61
121.46
121.71
121.81
121.53
121.49
121.46 121.48
121.49
121.65
121.52
121.41
TH=169.67
TH=170.36TH=164.70
TH=141.13
TH=125.53
TH=137.33
TH=137.11
FH=129.06
Erklärung der Abkürzungen:
TH = Traufhöhen
FH = Firsthöhen
D = Deckelhöhen
Schulgebäude
14
Sporthalle
2 4 6 8
Weitsprung-
grube
Rampe 6%
Zugang Schulgebäude
3.00
Verdunstungs- und Versickerungsmulde
32 Fahrradbügel = 64 Fahrradstellplätze
60 m - Bahn
Sprunggrube
Anlaufbahn
(mind. 12 m)
hindernisfreier Abstand
10 Fahrradbügel =20 Fahrradstellplätze
1.735
3.315
3.00
2.86
5
2.70 2.0030
1.15 3.16
1.00
4.75
1.00
2.00
8.00
1.00
22.42
5
12.00
60.00
3.00
AUR AUR
AUR AUR
Flur
WC-Mä
NA
Pappel
B-WC
WF
HAR/ PuMi
Haupt-
eingang
WC
He
WC
Da
Lehrer/
Vorbereitg.
AUR AUR
NA
WC-Ju
6.02
5
10.00
6.065 2.515 6.065 5.00
2.86
5
2.44
1.44 3.015 2.515 2.515 2.515 2.515 3.015 2.515 2.515 2.515 3.015 3.015 3.015 2.515 2.515 2.515 3.015 3.015 2.515 2.515 2.515
2.21
2.28
5
A
B
C
3 4 5 96 7 8 10 11 12 13
1 2
D
17 18
19 20 21
15 1614
C´
LEGENDE
befestigte Fläche, neu
Flurstücksgrenze
Abbruch/ Rückbau
Rampe, Haupteingang, neu
Verdunstungs- und Versickerungsmulde
für Niederschlagwasser, neu
Weitsprunggrube, neu
H/B = 600 / 1000 (0.60m²) Allplan 2023
Grünfläche, neu
Grünfläche, neu
Grünfläche, neu
Lageplan Bestand
BERRECHNUNG SANITÄREINRICHTEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Anzahl Schüler gesamt: 168                   Berechung nach VDI 6000 Bl. 6
Anzahl Jungen: 84
Anzahl Mädchen: 84
WC-Jungen (erforderlichen Anzahl)
WC:        2
HWB:     2
Urinale:  3-4
WC-Mädchen (erforderlichen Anzahl)
WC:       3-4
HWB:     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Anzahl Lehrer gesamt: 8                                        Berechnung nach ASR
Anzahl Damen: 5
Anzahl Herren: 3
WC-Damen (erforderlichen Anzahl)
WC:       2
HWB:     1
WC-Herren (erforderlichen Anzahl)
WC:       1
HWB:     1
Urinale:  1
BERECHNUNG BRUTTOGRUNDFLÄCHE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fläche Gebäude: ca. 611 m²
BERECHNUNG PKW- und FAHRRADSTELLPÄTZE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   Berechnung nach Stellplatzsatzung der Stadt Leipzig
Anzahl Schüler gesamt: 168 
Fahrradstellplätze Anzahl (gefordert): 1 je 2 Schüler
Gesamtzahl der erforderlichen Fahrradstellplätze: 84
geplant sind:
42 Fahrradbügel = 84 Fahrradstellplätze
(bei 2 Fahrrädern je 1 Fahrradbügel)
--> geplant 84 Fahrradstellplätze auf dem Grundstück
PKW-Stellplätze Anzahl (gefordert): 1 je 75 Schüler
Gesamtzahl der erforderlichen PKW-Stellplätze: 3 (2,24),
davon 1 B-PKW-Stellplatz
--> gef. PKW- und B-PKW-Stellplätze sind nicht auf dem Grundstück
vorgesehen, sie sollen abgelöst werden.
ÄNDERUNG
Ingenieurbüro für Bau-
planung und Beratung GmbH
Rathausstraße 84, 04416 Markkleeberg
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]     Fax: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
PLAN-NR.
BENENNUNG
BAUVORHABEN
BAUHERR
DATUMINDEX ZEICHEN
ZEICHEN
Bearb.
Gez.
Gepr.
MAẞSTAB
DATUM
LESG
Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
Salomonstraße 21, 04103 Leipzig
20. Schule Bästleinstraße 14, 04347 Leipzig
temporäre Kapazitätserweiterung 
Lageplan
Vorentwurfsplanung
223062-003-ve-a
06.09.2023
06.09.2023
Maier
Maier
1:200
a 20.09.23 Maier Ausbildung Rampe im Eingangsbereich, Entfall Fassadenbegrünung
Maierb 11.10.23 Ergänzg. Fahrradstellpl.+Podeste vor AUR und NA, Lageändg. WC-Jungs
Maierc
Plangundlage:
Lage- und Höhenplan, vom 18.08.2023, erstellt durch Vermessungsbüro Leuthold
19.10.23 Ergänzg. Versickg.- u. Verdunstg.-Mulde RW, Fahrradstellpl., Sprunggrube
16 von 20 in Zusammenstellung
17 von 20 in Zusammenstellung
ABCD
OK FFB EG±0.00+2.50UHD
6.0662.5156.066
FlurAUR AUR
2.503.25UHDUHD
Schnitt A - A
-0.02
14.646
Ingenieurbüro für Bau-planung und Beratung GmbHRathausstraße 84, 04416 MarkkleebergTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] PLAN-NR.
BENENNUNGBAUVORHABENBAUHERR ZEICHENBearb.Gez.Gepr.1 : 100
DATUM
223062-004-ve-012.10.2023MaierJanus12.10.2023MAẞSTABVorentwurfsplanungtemporäre KapazitätserweiterungSchnitt A - A LESG - Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung,Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbHSalomonstraße 21, 04103 Leipzig
OKG-0.30Bodenplatte
extensives Gründachdezentrale DachentwässerungPodest2. Rettungsweg aus AUR-0.02OKG-0.30
20.Schule Bästleinstraße 14, 04347 Leipzig
18 von 20 in Zusammenstellung
19 von 20 in Zusammenstellung
1069
1089
1070
1074
229
5
1067
1068
Schwantestraße
Bästleinstraße
121.52
121.51
121.45
121.50
121.49
121.63
121.60
121.49
123.30
121.70
121.69
122.22
121.60
121.57
122.13
122.04
121.78
121.49
121.63
121.87
121.71
121.64
121.60
121.60
121.64
121.71121.69
121.60
121.61121.54
121.49
121.57
121.62
121.82
122.01
122.09
122.11
122.02
121.87
121.84
121.98
122.09
121.55
121.63
120.29 120.29 120.33 120.29 120.31
121.86
121.85
121.57
121.34
121.39
121.50
121.62
121.88 121.79
121.97
122.16
122.06
122.13
122.18
122.33
122.29
122.29
122.28
122.24
122.18
122.17
122.15
122.10
122.12
122.20
122.31
122.40
122.70
122.59
122.52
122.38
122.48
122.35
122.36
122.33
122.29
122.19
122.05
122.63
122.39
122.09
120.36 120.38 120.38
121.65
121.54
121.43121.84
121.46
121.41
121.54
121.65
121.71
121.78
Sitzbank Sitzbank
Sitzbank
Sitzbank
Sitzbank
SitzbankSitzbank
29
3
121.57 121.60
Tischtennisplatte
Tischtennisplatte
120.76
121.73
121.56
120.86 120.90
120.80
120.66
120.48
120.64
120.78
120.74
121.49
121.70
120.84
120.85
120.96
120.87
120.98
121.11121.08
121.59
121.01
121.10
121.25 121.24
121.09
120.99
121.20
121.10
121.32
121.40
121.21
121.16
121.40
121.23
121.17
121.39
121.28
121.51
121.41121.36 121.38121.43
121.35121.32
121.49
121.38
Einfahrt
Einfahrt
Einfahrt
Tür
Tür
Tür
Müllplatz
Sportplatz
Weitsprung-grube
D=121.76
D=121.63
D=121.63
D=121.61
D=121.55
D=121.55 D=121.60
D=121.59
D=121.53
D=121.52
D=121.60
D=121.38
D=121.88
D=121.49
D=121.44
D=121.48
D=121.58
D=120.89
D=121.23
D=121.29
121.68
D=121.67D=121.68
D=121.63
D=121.62
D=121.67
D=121.66
D=121.59
D=121.58
D=121.70
D=121.66
D=121.30
121.84
121.79
121.78
121.61
121.71
122.06
122.14
121.73
121.80
121.74
121.56
121.63 121.66
121.75
121.78
121.82
121.26121.27
120.99
121.09 121.04 121.04
121.19
120.80
120.87
121.02 121.12
121.21121.08
120.99
120.85
120.95
121.08 121.16 121.28
121.34121.24
121.16
121.02
121.29 121.42
121.51
121.56
121.67
121.69
121.43
121.44
121.38
121.27
121.43
121.41 121.41121.42121.39121.45121.41
121.44 121.42
121.67
121.67
121.68
121.57
121.57
121.52
121.52
121.45
121.53
121.59
121.56
121.57
121.54
121.31
121.38
121.44
121.56
121.60
121.51121.53
121.51
121.54
121.65
121.60121.58
121.54
121.54
121.59
121.54
121.60121.60
121.53
121.54
121.60
121.53
121.56121.56
121.49121.49
121.55121.55
121.48
121.52
121.61
121.60
121.63
122.17
122.14
122.18
122.12
122.08
122.13
122.11
122.10
122.14
122.13
122.13
122.17
122.09
122.20
122.25
122.28
122.34
122.42
122.37122.16122.00121.89121.86
121.89
121.99
121.40
121.50
121.51
121.57
121.49
121.45
121.43
121.61
121.46
121.71
121.81
121.53
121.49
121.46 121.48
121.49
121.65
121.52
121.41
TH=169.67
TH=170.36TH=164.70
TH=141.13
TH=125.53 TH=137.33
TH=137.11
FH=129.06
Schulgebäude
14
Sporthalle
2 4
6 8
Lage unsicher
Lage unsicher
alle Medien verlaufen im Fernwärme-Kanal
19
17
18
21
20
12
13
14
15
26
2728
22
23
24
25
1
2
4
56
11
7
8
910
16
D=121.31
121.17
120.94
121.04
1008 Bästleinstraße
D=121.45
D=121.49
D=120.97
121.55
121.53121.49
Verdunstungs- und Versickerungsmulde
1.00
1.00
1.00
32 Fahrradbügel = 64 Fahrradstellplätze
temporäre Kapazitätserweiterung Schule
Zugang 
Rampe6%
vorh. MW-Kanal DN 600 B
vorh. MW-Kanal DN 600 B
vorh. TW-Leitung DN 150 GGG
vorh. SW-HA-Kanal DN 300 Stz
vorh. TW-HA-Leitung
vorh. SW-HA-Kanal DN 300 Stz
29918286
D=121,42
E=ca.118,40
S=118,33
vorh. SW-HA-Kanal      DN 200 Stz
SW 3,05m
SW 11,20m
SW 10,52m
OK=121,55
S=120,35
RW 01
D = ca. 121,60
E1 = 120,30
E2 = 120,30
A=S= 120,30 RW  27,00m  DN 200 PP 5‰
RW  7,75m
DN 150 PP 7‰
122,00
122,00
122,20
122,20 122,20
122,20
122,20
122,20
122,20
S=120,40RW  30,60m  DN 200 PP 5‰
RW  2,55m
DN 150 PP 5‰
S=120,27
S=120,24
RW  22,00m    DN 250 PP 5‰
OK=121,45
S=120,45
SW 18,50m
RW 02 
mit Hebeanlage
D = ca. 122,20
E = 120,19
S = 120,00
A = 121,70121,70
121,70
121,70121,70
121,70
SS  02 SS  03
gepl. Elt-HAgepl. FW-HA
SS  04
SS  05
SS  06
SW 44,55m
gepl. TW-HA ca. 63m  PE-HD 40*3,7
SS 01
D=ca. 121,45
E=ca. 119,30
A=ca. 118,45
S=ca. 118,45
SW 3,50m     14‰
gepl. Kabel Elt
4.00
5.00
Verdunstungs- u. Versickerungsmulde
Sohlfläche: ca. 118 m2
OK Böschung = ca. 121,70m - 122,20m
Böschungsneigung = ca. 1:2 bzw. 30°
Wsp Mulde = 121,60m
Sohle Mulde = 121,30m
Verkürzung 60m-Bahn
um 4m 
TW-HA
ELT-HA
FW-HA
Zeichenerklärung
RW  27,00m
DN 200 PP 5‰ gepl. RW-Kanal mit Haltungsangaben
gepl. SW-Kanal mit HaltungsangabenSW 11,20m
gepl. SW-Schacht / Schacht-Nr.
gepl. TW - Hausanschluss
gepl. Straßen-/Hofablauf 
RW 01
D = ca. 121,60
E1 = 120,30
E2 = 120,30
A=S= 120,30
SS  04
gepl. RW-Schacht mit Schachtangaben
vorh. TW-Leitung
   DN 150 GGG
vorh. TW-Leitung mit Leitungsangaben
vorh. SW-Kanal
vorh. MW-Kanal
gepl. ELT-Hausanschluss
gepl. FW-Hausanschluss
Grundlage Lageplan:
Lagebezug:     UTM33 (lokal)
Höhenbezug:   DHHN 2016
Lage- u. Höhenplan 
Vermessungsbüro Leuthold
aus 04105 Leipzig
vom 29.08.2023
H/B = 600 / 1000 
Hinweis:
Die Medien SW-Kanal; TW-Leitung, Fernwärmeleitung und Elt
wurden vom Fachplaner HLSE
                       - Ingenieurbüro Kämmerer -
übernommen,
die genaue Lage und weitere Angaben sind den Planunterlagen
des Fachplaners zu entnehmen.
ÄNDERUNG
Ingenieurbüro für Bau-
planung und Beratung GmbH
Rathausstraße 84, 04416 Markkleeberg
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]     Fax: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
PLAN-NR.
BENENNUNG
BAUVORHABEN
BAUHERR
DATUMINDEX ZEICHEN
ZEICHEN
Bearb.
Gez.
Gepr.
MAẞSTAB
DATUM
Kaden
20. Schule Bästleinstraße 14, 04347 Leipzig
temporäre Kapazitätserweiterung 
LESG - Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung,
Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
Salomonstraße 21, 04103 Leipzig
Kaden
223062-012-oe-0 1 : 250
17.01.2024
17.01.2024
Lageplan Medien
Entwurfsplanung
20 von 20 in Zusammenstellung