28. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs (Stand 31.03.2024)
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-10045
Datum: 2024-05-15
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4 
 
 
 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-10045 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
Stammbaum: 
 
VII-Ifo-10045 Dezernat Stadtentwicklung und 
Bau 
 
Betreff: 
28. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen 
Freizeittreffs (Stand 31.03.2024) 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Stadtentwicklung und Bau 28.05.2024 Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie 30.05.2024 Information zur Kenntnis 
FA Finanzen 03.06.2024 Information zur Kenntnis 
SBB Nordost 05.06.2024 Information zur Kenntnis 
SBB Ost 05.06.2024 Information zur Kenntnis 
SBB Nord 06.06.2024 Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest 06.06.2024 Information zur Kenntnis 
SBB Südwest 10.06.2024 Information zur Kenntnis 
SBB West 10.06.2024 Information zur Kenntnis 
SBB Südost 11.06.2024 Information zur Kenntnis 
SBB Süd 12.06.2024 Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West 12.06.2024 Information zur Kenntnis 
SBB Mitte 13.06.2024 Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung 19.06.2024 Information zur Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der 28. Sachstandsbericht (Stand 31.03.2024) zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug  
gesamtes Stadtgebiet 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
x  Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
1 von 26 in Zusammenstellung
2/4 
 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschulen 
(GMS) mit den jeweiligen Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und 
Berufsschulzentren (BSZ).  
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Jugendhilfeeinrichtungen (JHE) sowie Offene 
Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
III.  Sachverhalt 
 
1.  Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert.  
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschule 
(GMS) mit den jeweiligen Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und 
Berufsschulzentren (BSZ).  
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Jugendhilfeeinrichtungen (JHE) sowie Offene 
Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt.  
 
2.  Ausführliche Darstellung der Information 
 
In Anlehnung an die Schul- und Kitabaustrategie mit Einordnung nach Blöcken bzw. 
Kapazitätserweiterung und -sicherung erfolgt die Sortierung der Baumaßnahmen in den 
Anlagen. Die Anlagen werden zudem nach Objektnutzung wie folgt untergliedert:  
 
 a) für Schulbau  
 b) für Kita, JHE sowie OFT  
 
In Anlage 0 wird die Anlagenübersicht mit Turnus der Berichterstattung dargestellt. Die 
Anlagenstruktur und die Zeiträume der Berichterstattung zu den einzelnen Anlagen wurde 
mit Anpassung des 23. Sachstandsberichts (VII-Ifo-08035) abgestimmt.  
 
Auf die ausführlichen Erläuterungen zum Vorbereitungs- und Umsetzungsstand der 
Sofortschulen (VI-DS-05899-NF-21) wird verzichtet. Die Berichterstattung der bereits im Bau 
befindlichen Maßnahmen (Gymnasium Wiederitzsch in der Messe-Allee sowie Gymnasium 
„Prager Spitze“ in der Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße) sind in den 
2 von 26 in Zusammenstellung
3/4 
 
vorhandenen Anlagen zur Terminübersicht und den Finanzdaten enthalten. 
  
Detaillierte Information zu den Anlagen   
 
Anlagen 1a und 1b Terminübersicht  
 
In den Anlagen Terminübersicht Schulbau (Anlage 1a) und Terminübersicht 
Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 1b) werden 
sowohl geplante als auch in Realisierung befindliche Baumaßnahmen mit den jeweiligen 
Projektständen abgebildet. Für eine bessere Prognose und Übersichtlichkeit wurden 
zusätzliche Spalten mit Informationen ergänzt.  
 
In den Anlagen werden Baumaßnahmen mit maßnahmenkonkret vorliegenden Planungs- 
und/oder Baubeschluss dargestellt. Weitere Planungen von Vorhaben obliegen der derzeit in 
Fortschreibung befindlichen Schul- und Kitabaustrategie (VII-DS-07361-NF-04-DS-01) bzw. 
Beschlüssen durch den Stadtrat. 
 
Die Einschätzung der Verwaltung wird mit einem Ampelsystem hinterlegt, welches  
keine Terminverschiebung (grün), unkritische Terminverschiebungen (gelb) oder kritische 
Terminverschiebungen (rot) im Planungs- oder Bauprozess bei den einzelnen Vorhaben 
anzeigt.  
 
Anlagen 2a und 2b Finanzdaten 
 
In den jeweiligen Anlagen Finanzdaten werden die aktuellen Beschlüsse einschließlich der 
mit dem jeweiligen Beschluss bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, 
Zuschüsse) und bestätigte Änderungen zu Mehrkosten getrennt nach Schulbau (Anlage 2a) 
und Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 2b) 
dargestellt.  
 
In den Anlagen werden Baumaßnahmen mit maßnahmenkonkret vorliegenden Planungs- 
und/oder Baubeschluss dargestellt. Weitere Planungen von Vorhaben obliegen der derzeit in 
Fortschreibung befindlichen Schul- und Kitabaustrategie (VII-DS-07361-NF-04-DS-01) bzw. 
Beschlüssen durch den Stadtrat. 
 
Über die Mehrkosten und Mittelumwidmungen, die sich aus der Entscheidungsbefugnis des 
Oberbürgermeisters gemäß § 21 der Hauptsatzung (VII-DS-06361-NF-04 vom 15.12.2022) 
ergeben, wird ergänzend auf die Anlagen 3a bzw. 3b verwiesen.  
 
Sämtliche Beträge werden inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen. 
 
Anlagen 3a und 3b Unterjährige Mittelumwidmungen 
 
Unterjährige Mittelumwidmungen gemäß folgenden Gesetzesgrundlagen 
 
- § 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (über-/außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen) 
- § 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
- § 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Aufwendungen, Auszahlungen, 
Verpflichtungsermächtigungen)  
 
werden, getrennt nach Schulbau (Anlage 3a) bzw. Kindertagesstätten, 
Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 3b) ausgewiesen. Die 
Berichterstattung erfolgt entsprechend den Regelungen zu Wertgrenzen der Hauptsatzung. 
Dabei werden Mehrkosten aus Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind. 
 
  
3 von 26 in Zusammenstellung
4/4 
 
Anlagen 4a und 4b Erläuterung risikobehafteter Vorhaben  
 
Die Anlage 4 enthält eine Kurzerläuterung der risikobehafteten Vorhaben aufgrund kritischer 
Terminverschiebungen. Ziel der Verwaltung ist es, bei kritischen Terminverschiebungen 
zeitnah Gegensteuerungsmaßnahmen zu erarbeiten, umzusetzen und darüber in folgenden 
Berichten zu informieren.  
 
Risikobehaftete Schulbauvorhaben sind in Anlage 4a dargestellt. Risikobehaftete 
Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen und Offene Freizeittreffs liegen zum jetzigen 
Bericht nicht vor.  
 
Anlagen 7a und 7b Baukostenvergleiche 
 
In der Anlage werden die Baukosten (Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276) 
stadteigener Bauvorhaben getrennt nach Schulbau (Anlage 7a) bzw. Kindertagesstätten, 
Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 7b) dargestellt. Die Darstellung des 
Kostenkennwertvergleiches erfolgt anhand der Kostenfeststellung (d.h. abgerechnete 
Baukosten) bei vergleichbaren Bauvorhaben. 
 
Für eine bessere Vergleichbarkeit werden die Ergebnisse der Kostenkennwerte für die 
Bauvorhaben mit dem aktuellen Baupreisindex (Sachsen, Bürogebäude) ab der 
Fertigstellung indiziert. Sämtliche Beträge werden inkl. MwSt. ausgewiesen. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 0 - Anlagenübersicht (öffentlich) 
 
2 Anlage 1a - Terminübersicht Schulbau (öffentlich) 
 
3 Anlage 1b - Terminübersicht Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
4 Anlage 2a - Finanzdaten Schulbau (öffentlich) 
 
5 Anlage 2b - Finanzdaten Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
6 Anlage 3a - Mittelumwidmungen Schulbau (öffentlich) 
 
7 Anlage 3b - Mittelumwidmungen Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
8 Anlage 4a - Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulbau (öffentlich) 
 
9 Anlage 7a - Baukostenvergleiche Schulbau (öffentlich) 
 
10 Anlage 7b - Baukostenvergleiche Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
 
4 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita Anlagenübersicht Anlage 0
zu VII-Ifo-10045
Anlagen ab 23. Sachstandsbericht Berichtsturnus
Anlage 1 a Terminübersicht Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 2 a Finanzdaten Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 3 a Unterjährige Mittelumwidmungen Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 4 a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 5 Kapazitäten Schulen Schulen 30.06. jährlich
Anlage 6 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 7 a Baukostenvergleiche Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 8 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Berichterstattung zum Umsetzungsstand Jahresvorhabenplan 
(Werterhaltung)
Übersicht zu in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten 
Maßnahmen 
1/1
5 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a
zu VII-Ifo-10045 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
1 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterung 2028 2 A 08.2022 12.2025 04.2025 07.2026 07.2028 10.2029 VII-DS-07433 -
2 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung 2031 2 C 08.2022 12.2025 07.2028 10.2029 07.2031 07.2031 VII-DS-07433 -
3 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-
Straße GS Neubau 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 12.2024 12.2024 VI-DS-06977 VII-DS-02747-
DS-02
4 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-
Straße Sporthalle SH Neubau 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 12.2024 12.2024 VI-DS-06977 VII-DS-02747-
DS-02
5 19 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule GMS Sanierung 2029 3 B 03.2023 11.2025 09.2026 09.2026 08.2029 08.2029 VII-DS-08026 -
6 869 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule Sporthalle SH Sanierung 2029 3 B 03.2023 11.2025 09.2026 09.2026 08.2029 08.2029 VII-DS-08026 -
7 110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schule OS Erweiterung 2022 4 A 04.2017 06.2018 10.2020 10.2020 03.2022 08.2023 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01031
8 508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schule OS Sanierung 2022 4 AA 01.2020 02.2021 03.2021 03.2021 08.2022 08.2023 VI-DS-00755 VII-DS-02035
9 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung 2025 4 B 12.2020 07.2022 05.2023 09.2023 11.2025 07.2026 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-06985
10 48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Sanierung 2023 5 A 09.2018 06.2018 04.2020 07.2020 08.2023 04.2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06900-
DS-03
11 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neubau 2025 5 AA 07.2021 04.2023 11.2023 03.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-02822 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
12 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2027 5 B 07.2021 04.2024 06.2025 06.2025 12.2027 12.2027 VII-DS-02822 VII-DS-09341
13 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße GS Neubau 2026 6 A 05.2020 01.2023 04.2024 04.2024 10.2026 10.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498-
DS-03
14 879 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße 
Sporthalle SH Neubau 2026 6 A 05.2020 01.2023 04.2024 04.2024 10.2026 10.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498-
DS-03
15 68 Rosenowstraße 56 Berufsschulzentrum 12 - Robert-
Blum-Schule Haus 2 BSZ Sanierung 2029 6 B 11.2023 11.2025 02.2027 02.2027 03.2029 03.2029 VII-DS-08972 -
16 867 Rosenowstraße 56 Berufsschulzentrum 12 - Robert-
Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung 2029 6 B 11.2023 11.2025 02.2027 02.2027 03.2029 03.2029 VII-DS-08972 -
17 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karlsruher Straße GS Neubau 2026 7 A 06.2022 10.2024 07.2024 02.2025 07.2026 02.2027 VII-DS-07086 -
18 870 Karlsruher Straße (o. HNr.)Schule an der Karlsruher Straße 
Sporthalle SH Neubau 2026 7 A 06.2022 10.2024 06.2024 02.2025 07.2026 02.2027 VII-DS-07086 -
19 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle SH Neubau 2025 8 A 01.2019 02.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12.2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521
20 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neubau 2025 8 A 01.2019 04.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12.2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521
21 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierung 2023 9 A 11.2019 07.2021 11.2021 01.2022 12.2023 09.2024 VII-DS-00402§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
22 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 2028 9 B 10.2022 08.2024 06.2025 06.2025 06.2028 06.2028 VII-DS-07445 -
23 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung 2028 9 B 10.2022 08.2024 06.2025 06.2025 06.2028 06.2028 - -
24 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF Sanierung 2023 10 A 08.2018 11.2021 05.2023 09.2023 07.2023 06.2024 - § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
25 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.)Schule an der Volksgartenstraße 
Mehrzweckgebäude MZG Neubau 2023 10 A 10.2020 11.2021 04.2022 04.2022 08.2023 04.2024 VII-DS-01531§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
26 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße Gymnasium GY Neubau 2023 10 AA 01.2019 10.2019 11.2020 10.2020 12.2023 02.2024 VI-DS-03932-
NF-02
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
Stand: 25.04.2024
15:58 Uhr 1/4
6 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a
zu VII-Ifo-10045 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
27 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße GS Sanierung 2024 10 B 09.2019 11.2021 02.2023 04.2023 07.2024 09.2025 VI-DS-08190-
NF-03 VII-DS-06311
28 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sanierung 2026 10 C 09.2019 11.2021 11.2024 10.2025 07.2026 11.2027 VI-DS-08190-
NF-03 VII-DS-06311
29 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau 2028 10 D 03.2020 06.2024 01.2026 01.2026 07.2028 07.2028 VII-DS-00935 VII-DS-10199
30 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sanierung 2026 11 A 12.2023 07.2025 07.2025 07.2026 07.2026 - VII-DS-08642
31 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 2025 11 B 06.2023 02.2022 08.2022 08.2022 02.2025 04.2025 VI-DS-05899-
NF-21
VII-DS-06472-
DS-01
32 553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule GS Sanierung 2032 11 C 06.2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
33 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule Interim FÖS Interim 2027 15 A 09.2023 05.2025 02.2026 02.2026 05.2027 05.2027 VII-DS-08807 -
34 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanierung 2029 15 B 09.2023 05.2026 07.2027 11.2027 11.2029 03.2029 VII-DS-08807 -
35 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.)
Schule an der Hans-Beimler-
Straße GS Neubau 2026 16 A 03.2022 10.2024 06.2024 11.2024 08.2026 01.2027 VII-DS-06864 -
36 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.)
Schule an der Hans-Beimler-
Straße Sporthalle SH Neubau 2026 16 A 03.2022 10.2024 06.2024 11.2024 08.2026 01.2027 VII-DS-06864 -
37 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld-
Sporthalle SH Neubau 2024 17 A 07.2021 10.2021 02.2022 02.2022 08.2024 12.2024 VII-DS-02831VII-DS-06310-
DS-03
38 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld-
Sporthalle SH Neubau 2026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 03.2023 06.2026 06.2026 VII-DS-02831 VII-DS-07385
39 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau 2026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 03.2023 06.2026 06.2026 VII-DS-02831 VII-DS-07385
40 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung 2024 18 B 07.2021 06.2022 06.2022 03.2024 08.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
41 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Erweiterung 2028 19 A 01.2021 03.2024 08.2025 08.2025 08.2028 08.2028 VII-DS-01933-
DS-03 -
42 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung 2028 19 B 01.2021 05.2024 08.2025 08.2026 08.2028 08.2028 VII-DS-01933-
DS-03 -
43 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau 2029 19 C 01.2021 06.2026 06.2027 06.2027 07.2029 07.2029 VII-DS-01933 -
44 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule interim GS Interim 2025 20 A 06.2023 09.2024 09.2024 02.2025 02.2025 - VII-DS-08539
45 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung 2027 20 B 05.2020 06.2023 03.2025 03.2025 06.2027 06.2027 VII-DS-00944 VII-DS-08539
46 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2029 20 C 05.2020 08.2025 07.2027 07.2027 07.2029 07.2029 VII-DS-00944 -
47 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Interim GY Interim 2025 21 A 06.2021 06.2024 02.2025 05.2025 06.2025 09.2025 VII-DS-02633-
DS-01 -
48 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 1 GY Sanierung 2028 21 B 06.2021 09.2024 12.2025 12.2025 03.2028 03.2028 VII-DS-02633-
DS-01
49 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 2 GY Sanierung 2028 21 B 06.2021 09.2024 12.2025 12.2025 03.2028 03.2028 VI-DS-02633 -
50 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau 2027 24 A 06.2022 12.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
51 113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erweiterung 2022 x 09.2017 06.2018 10.2020 10.2020 08.2022 08.2023 VI-DS-05899-
NF-21
VII-DS-01029-
DS-01
52 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2023 x 08.2018 12.2020 10.2021 02.2021 07.2023 07.2024 VI-DS-03932-
NF-02
VII-DS-01825-
DS-04
Stand: 25.04.2024
15:58 Uhr 2/4
7 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a
zu VII-Ifo-10045 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
53 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau GY Neubau 2023 x 09.2018 08.2018 08.2019 04.2020 08.2023 09.2023 VI-DS-02076VI-DS-06378-
DS-05
54 91 Philipp-Rosenthal-Straße 61-
63 Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 x 11.2018 12.2021 01.2022 01.2022 10.2023 06.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
55 690 Philipp-Rosenthal-Straße 61-
63
Schule an der Prager Spitze 
Sporthalle SH Neubau 2023 x 11.2018 12.2021 01.2022 01.2022 10.2023 06.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
56 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 2023 x 01.2018 07.2020 07.2021 07.2021 11.2023 02.2024 VI-DS-02076§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
57 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee 
Gymnasium GY Neubau 2024 x 06.2018 10.2021 08.2022 08.2022 06.2024 06.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
58 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung 2024 x 04.2020 10.2022 03.2023 03.2023 07.2024 08.2025 VI-DS-06442-
DS-02 VII-DS-07520
59 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Sporthalle SH Sanierung 2025 x 04.2023 01.2024 06.2024 01.2025 07.2025 - VII-DS-07989
60 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2025 x 10.2019 03.2022 10.2022 02.2023 01.2025 01.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06740-
DS-02
61 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung 2025 x 01.2023 04.2024 08.2024 08.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-07895 VII-DS-09764
62 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung 2025 x 06.2018 07.2021 04.2022 05.2022 02.2025 06.2025 VI-DS-05899-
NF-21
VII-DS-01824-
DS-02
63 801 Mannheimer Straße 128 BGeorg-Christoph-Lichtenberg-
Schule GY Erweiterung 2025 x 01.2023 04.2024 08.2024 08.2024 02.2025 02.2025 VII-DS-07895 VII-DS-09763
64 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle SH Sanierung 2025 x 07.2022 04.2024 04.2024 05.2025 07.2025 - VII-DS-07306-
DS-01
65 108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße 
Sporthalle SH Neubau 2025 x 07.2020 10.2022 06.2023 06.2023 06.2025 06.2025 VI-DS-03932-
NF-02 VII-DS-07447
66 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau 2025 x 10.2019 03.2022 01.2023 02.2023 08.2025 08.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06738-
DS-02
67 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau 2025 x 01.2021 01.2024 09.2024 09.2024 12.2025 12.2025 VII-DS-06741 VII-DS-09745
68 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 2027 x 03.2019 09.2023 03.2025 03.2025 02.2027 02.2027 VII-DS-02297 VII-DS-08515-
NF-02
69 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung 2027 x 04.2022 08.2024 08.2025 08.2025 08.2027 08.2027 VII-DS-07084-
DS-01 -
70 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße OS Neubau 2028 x 12.2022 11.2024 08.2025 07.2026 07.2028 10.2028 VII-DS-07446 -
71 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße 
Sporthalle SH Neubau 2028 x 12.2022 11.2024 08.2025 07.2026 07.2028 10.2028 VII-DS-07446 -
72 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY Sanierung 2028 x 11.2022 02.2026 01.2026 06.2027 12.2028 06.2030 VII-DS-07444 -
73 391 Andromedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS Sanierung 2029 x 07.2023 01.2026 05.2027 05.2027 11.2029 11.2029 VII-DS-08512 -
74 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther 
Straße FÖS Sanierung 2029 x 09.2023 02.2026 07.2027 07.2027 12.2029 12.2029 VII-DS-08806 -
75 56 Annemarie-Renger-Straße 19 Schule Hauptbahnhof-Westseite GY Neubau 2024 07.2019 06.2020 02.2022 02.2022 06.2024 04.2024 VI-DS-03155-
NF-02
§ 21 (2) Nr. 10 
Hauptsatzung
76 924 Annemarie-Renger-Straße 19Schule Hauptbahnhof-Westseite 
Sporthalle SH Neubau 2024 07.2019 06.2020 02.2022 02.2022 06.2024 04.2024 VI-DS-03155-
NF-02
§ 21 (2) Nr. 10 
Hauptsatzung
77 926 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee 
Sporthalle SH Neubau 2024 06.2018 10.2021 08.2022 08.2022 06.2024 06.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
78 652 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Sanierung 2024 05.2023 11.2023 12.2023 08.2024 08.2024 - VII-DS-08229
Stand: 25.04.2024
15:58 Uhr 3/4
8 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a
zu VII-Ifo-10045 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
79 927 Neptunweg 31 Schule am Neptunweg Sporthalle SH Interim 2024 04.2024 08.2024 08.2024 09.2024 09.2024 - VII-DS-10079
80 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf Interim GS Interim 2025 03.2019 09.2023 05.2024 06.2024 01.2025 03.2025 VII-DS-02297VII-DS-08515-
NF-02
81 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim 2025 06.2020 04.2024 01.2025 01.2025 11.2025 11.2025 VII-DS-01443 VI-DS-08644
82 820 An der Querbreite 8 Berufsschulzentrum 7 - 
Elektrotechnik BSZ Sanierung 2026 01.2023 04.2025 09.2025 09.2025 09.2026 09.2026 VII-DS-07893 -
83 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erweiterung 2028 06.2020 04.2024 04.2026 04.2026 04.2028 04.2028 VII-DS-01443 VI-DS-08644
84 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sanierung 2028 06.2020 04.2024 04.2026 04.2026 04.2028 04.2028 VII-DS-01443 VI-DS-08644
85 878 Friesenstraße 6 Schule an der Friesenstraße 
Sporthalle SH Sanierung 2028 11.2022 02.2026 01.2026 06.2027 12.2028 06.2030 VII-DS-07444 -
86 918 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther 
Straße Sporthalle SH Sanierung 2029 09.2023 02.2026 07.2027 07.2027 12.2029 12.2029 VII-DS-08806 -
Legende:
Gemeinschaftsschule
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Berufsschulzentrum
Auslagerungsschule
Stand: 25.04.2024
15:58 Uhr 4/4
9 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-10045 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neubau 2027 1 A 03.2023 02.2025 09.2025 09.2025 08.2027 08.2027 VII-DS-00736-
DS-01 -
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung 2028 2 B 07.2023 01.2026 12.2026 04.2027 06.2028 10.2028 VII-DS-08511 -
3 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau 2025 3 A 10.2022 06.2024 08.2024 08.2024 11.2025 11.2025 VII-DS-07518 -
4 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neubau 2024 4 A 02.2021 01.2023 06.2023 06.2023 09.2024 09.2024 VII-DS-02416 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
5 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 5 B 10.2023 06.2025 01.2026 01.2026 12.2027 12.2027 VII-DS-08971 -
6 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau 2026 6 A 03.2021 05.2024 12.2024 12.2024 06.2026 06.2026 VII-DS-01311 VII-DS-10030
7 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2027 9 A 06.2022 12.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
8 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2027 9 AA 06.2022 12.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
9 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung 2025 10 A 10.2022 06.2023 06.2023 05.2025 05.2025 - VII-DS-07384-
DS-04
10 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung 2024 10 AA 10.2022 11.2022 06.2023 07.2024 02.2025 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
11 780 Lobstädter Straße 14 a/b Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2026 10 B 03.2022 07.2024 11.2024 01.2025 06.2026 08.2026 VII-DS-07258-
DS-01 -
12 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau 2027 10 C 12.2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
13 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2027 10 CC 12.2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
14 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 12 B 07.2023 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 VII-DS-08599 -
15 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2029 12 C 07.2023 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 VII-DS-08599 -
16 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sanierung 2028 19 B 12.2023 03.2024 08.2025 08.2025 08.2028 08.2028 VII-DS-01933-
DS-03 -
17 280 Tarostraße 9a Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2022 x 09.2018 09.2020 03.2021 03.2021 11.2022 08.2023 VI-DS-04085-
NF-01
VII-DS-00812-
DS-01
18 324 Deiwitzweg 1 Jugendhilfeeinrichtung JHE Sanierung 2023 x 07.2021 11.2022 11.2022 12.2023 02.2024 - VII-DS-04922-
DS-03
19 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neubau 2024 x 08.2019 01.2022 09.2022 01.2023 04.2024 11.2025 VI-DS-08275§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
20 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neubau 2024 x 01.2019 03.2022 10.2022 12.2022 09.2024 09.2024 VI-DS-06749 VII-DS-06520
21 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2024 x 01.2018 11.2022 03.2023 10.2023 10.2024 07.2025 VI-DS-04973-
NF-01
VII-DS-06522-
DS-02
22 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung 2024 x 01.2021 06.2022 04.2023 04.2023 10.2024 10.2024 VII-DS-01665 VII-DS-06715-
DS-03
23 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2024 x 07.2019 11.2022 03.2023 06.2023 12.2024 07.2025 VI-DS-08129 VII-DS-07383
24 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2025 x 09.2018 05.2022 10.2022 11.2022 02.2025 02.2025 VI-DS-04085-
NF-01
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
25 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2026 x 04.2019 10.2023 03.2025 03.2025 10.2026 10.2026 VI-DS-06977 VII-DS-02747-
DS-02
26 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2027 x 12.2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
Stand: 24.04.2024
08:57 Uhr 1/2
10 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-10045 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361-
NF-04 
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
27 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OFT Neubau 2031 x 04.2024 05.2027 10.2028 10.2028 10.2031 10.2031 VII-DS-08973-
NF-01 -
Legende:
Kindertageseinrichtung
Offener Freizeittreff
Jugendhilfeeinrichtung
Stand: 24.04.2024
08:57 Uhr 2/2
11 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-10045 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht
(26. SB) 
 Ist 
Stand
04.04.2024
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
1 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterung    18.382.200 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   18.382.200 € 100,00%
2 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung    22.288.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   22.288.400 € 100,00%
3 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-
Straße GS Neubau    42.011.000 €        36.011.000 €      6.000.000 € 16,66%    40.011.000 €    42.011.000 €                      - €                      - €      2.000.000 €    18.663.849 €    11.032.698 €   30.978.302 € 73,74%
4 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-
Straße Sporthalle SH Neubau  s ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196 s. ID196
5 19 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule GMS Sanierung    42.298.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           84.605 €    19.560.000 €   22.738.000 € 53,76%
6 869 Martin-Herrmann-Straße 1 120. Schule Sporthalle SH Sanierung  s. ID19                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €  s. ID196  s. ID196  s. ID196 
7 110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schule OS Erweiterung      8.728.610 €          4.500.000 €      4.228.610 € 93,97%      8.079.160 €      7.661.160 €      8.728.610 €                      - €      8.622.030 €      2.850.000 €     5.878.610 € 67,35%
8 508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schule OS Sanierung      8.886.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      9.159.917 €      4.388.800 €     4.497.200 € 50,61%
9 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung    25.349.130 €        13.000.000 €    12.349.130 € 94,99%    25.349.130 €                      - €                      - €                      - €      2.195.336 €    11.186.326 €   14.162.804 € 55,87%
10 48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Sanierung    18.847.300 €          9.500.000 €      9.347.300 € 98,39%    14.400.000 €    16.080.700 €    17.326.700 €    18.847.300 €    14.739.551 €      8.314.661 €   10.532.639 € 55,88%
11 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neubau    16.100.000 €        13.403.000 €      2.697.000 € 20,12%    16.100.000 €                      - €                      - €                      - €      2.697.000 €      5.793.000 €                      - €   16.100.000 € 100,00%
12 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung    29.170.000 €        29.170.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         943.174 €    14.950.000 €   14.220.000 € 48,75%
13 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße GS Neubau    30.194.200 €        29.807.300 €         386.900 € 1,30%    30.194.200 €                      - €                      - €                      - €         386.900 €      2.298.689 €    10.865.000 €   19.329.200 € 64,02%
14 879 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße 
Sporthalle SH Neubau  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95 s. ID95
15 68 Rosenowstraße 56 Berufsschulzentrum 12 - Robert-
Blum-Schule Haus 2 BSZ Sanierung    23.447.600 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   23.447.600 € 100,00%
16 867 Rosenowstraße 56 Berufsschulzentrum 12 - Robert-
Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung      6.057.800 €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.057.800 € 100,00%
17 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule an der Karlsruher Straße GS Neubau    29.943.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      2.500.000 €      9.735.082 €   20.208.618 € 67,49%
18 870 Karlsruher Straße (o. HNr.)Schule an der Karlsruher Straße 
Sporthalle SH Neubau  s. ID306                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID306                      - €  s. ID306  s. ID306 
19 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle SH Neubau  s. ID 139  s. ID 139  s. ID 139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139 s. ID139
20 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neubau    59.927.430 €        59.927.430 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €    12.059.433 €    14.571.360 €   45.356.070 € 75,68%
21 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierung    21.409.210 €        17.409.210 €      4.000.000 € 22,98%    20.179.210 €    21.409.210 €                      - €                      - €      1.230.000 €    11.249.824 €      5.537.050 €   15.872.160 € 74,14%
22 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung    31.100.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         121.796 €                      - €   31.100.000 € 100,00%
23 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung      3.419.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     3.419.000 € 100,00%
24 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF Sanierung      1.976.500 €          1.207.000 €         769.500 € 63,75%      1.637.000 €      1.976.500 €                      - €                      - €         339.500 €         651.587 €                      - €     1.976.500 € 100,00%
25 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.)Schule an der Volksgartenstraße 
Mehrzweckgebäude MZG Neubau      7.739.979 €          5.815.809 €      1.924.170 € 33,09%      7.221.179 €      7.739.979 €                      - €                      - €         518.800 €      5.235.111 €      3.115.379 €     4.624.600 € 59,75%
26 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße Gymnasium GY Neubau    24.513.070 €        21.700.000 €      2.813.070 € 12,96%    23.141.886 €    24.513.070 €                      - €                      - €    19.762.545 €    14.041.475 €   10.471.595 € 42,72%
Stand: 24.04.2024
11:01 Uhr 1/4
12 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-10045 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht
(26. SB) 
 Ist 
Stand
04.04.2024
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
27 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße GS Sanierung    14.605.194 €        14.605.194 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      1.419.664 €      7.966.234 €     6.638.960 € 45,46%
28 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sanierung    14.177.062 €        14.177.062 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         474.085 €      5.226.672 €     8.950.390 € 63,13%
29 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau    15.952.100 €        15.952.100 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         589.593 €      8.901.700 €     7.050.400 € 44,20%
30 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sanierung      3.068.300 €          3.068.300 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         151.245 €                      - €     3.068.300 € 100,00%
31 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung    15.170.155 €        12.386.000 €      2.784.155 € 22,48%    13.186.000 €    14.488.000 €    15.170.155 €                      - €         682.155 €      7.119.694 €      6.804.412 €     8.365.743 € 55,15%
32 553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule GS Sanierung    18.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   18.000.000 € 100,00%
33 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule Interim FÖS Interim      4.744.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.744.400 € 100,00%
34 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanierung    32.386.940 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   32.386.940 € 100,00%
35 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.)
Schule an der Hans-Beimler-
Straße GS Neubau    32.532.900 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      2.118.000 €      6.840.000 €   25.692.900 € 78,98%
36 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.)
Schule an der Hans-Beimler-
Straße Sporthalle SH Neubau  s. ID491                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID491  s. ID491  s. ID491  s. ID491 
37 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld-
Sporthalle SH Neubau    28.542.400 €        23.012.400 €      5.530.000 € 24,03%    25.255.400 €    28.542.400 €                      - €                      - €    12.655.763 €      5.190.000 €   23.352.400 € 81,82%
38 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld-
Sporthalle SH Neubau  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749 s. ID749
39 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau    86.787.700 €        86.787.700 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      8.159.841 €    24.958.000 €   61.829.700 € 71,24%
40 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung      4.484.800 €          3.727.700 €         757.100 € 20,31%      4.484.800 €                      - €                      - €                      - €      3.192.443 €         201.400 €     4.283.400 € 95,51%
41 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Erweiterung      6.739.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      1.125.895 €                      - €     6.739.000 € 100,00%
42 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung    17.503.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID686                      - €   17.503.000 € 100,00%
43 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau      6.545.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID686                      - €     6.545.000 € 100,00%
44 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule interim GS Interim      3.898.000 €          3.898.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         413.980 €                      - €     3.898.000 € 100,00%
45 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung    19.818.050 €        19.818.050 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         868.871 €      9.604.800 €   10.213.250 € 51,54%
46 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 
Sporthalle SH Neubau      6.314.033 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     6.314.033 € 100,00%
47 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Interim GY Interim      2.898.600 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           51.819 €                      - €     2.898.600 € 100,00%
48 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 1 GY Sanierung    26.226.900 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         861.193 €                      - €   26.226.900 € 100,00%
49 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 2 GY Sanierung  s. ID510  s. ID510  s. ID510 s. ID510  s. ID510  s. ID510  s. ID510  s. ID510  s. ID510  s. ID510  s. ID510 s. ID510
50 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau      9.822.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         444.000 €                      - €     9.822.000 € 100,00%
51 113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erweiterung    10.652.085 €          5.500.000 €      5.152.085 € 93,67%      7.797.000 €      9.500.000 €    10.652.085 €                      - €    10.330.400 €      3.135.000 €     7.517.085 € 70,57%
52 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule 
Sporthalle SH Neubau    10.037.500 €          6.630.000 €      3.407.500 € 51,40%      8.287.500 €    10.037.500 €                      - €                      - €      1.750.000 €      5.601.853 €      3.722.561 €     6.314.939 € 62,91%
Stand: 24.04.2024
11:01 Uhr 2/4
13 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-10045 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht
(26. SB) 
 Ist 
Stand
04.04.2024
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
53 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau GY Neubau    24.155.550 €        23.123.000 €      1.032.550 € 4,47%    23.772.000 €    24.155.550 €                      - €                      - €                     - €    13.249.050 €   10.906.500 € 45,15%
54 91 Philipp-Rosenthal-Straße 61-
63 Schule an der Prager Spitze GY Neubau    66.788.800 €        52.700.000 €    14.088.800 € 26,73%    63.846.000 €    66.483.800 €    66.788.800 €                      - €      2.942.800 €    62.738.330 €    12.904.080 €   53.884.720 € 80,68%
55 690 Philipp-Rosenthal-Straße 61-
63
Schule an der Prager Spitze 
Sporthalle SH Neubau  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91 s. ID91
56 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung    10.603.676 €          7.993.000 €      2.610.676 € 32,66%      8.080.200 €      9.160.510 €      9.725.510 €    10.603.676 €         878.166 €      8.896.551 €      5.686.827 €     4.916.849 € 46,37%
57 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee 
Gymnasium GY Neubau    58.082.700 €        20.000.000 €    38.082.700 € 190,41%    45.203.340 €    55.097.000 €    58.082.700 €                      - €      2.985.700 €    46.913.852 €    13.028.071 €   45.054.629 € 77,57%
58 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung      8.309.000 €          8.309.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      7.122.200 €      2.040.000 €     6.269.000 € 75,45%
59 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Sporthalle SH Sanierung      2.122.332 €          2.122.332 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         156.093 €                      - €     2.122.332 € 100,00%
60 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau      9.869.400 €          6.581.430 €      3.287.970 € 49,96%      9.869.400 €                      - €                      - €                      - €      3.287.970 €      4.651.268 €      3.654.770 €     6.214.630 € 62,97%
61 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung      3.864.050 €          3.864.050 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         295.000 €                      - €     3.864.050 € 100,00%
62 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung    37.966.100 €        31.699.200 €      6.266.900 € 19,77%    37.966.100 €                      - €                      - €                      - €    13.501.436 €    17.558.550 €   20.407.550 € 53,75%
63 801 Mannheimer Straße 128 BGeorg-Christoph-Lichtenberg-
Schule GY Erweiterung      5.704.650 €          5.704.650 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         350.000 €                      - €     5.704.650 € 100,00%
64 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle SH Sanierung      1.372.400 €             999.870 €         372.530 € 37,26%      1.372.400 €                      - €                      - €                      - €         372.530 €           90.997 €         550.081 €        822.319 € 59,92%
65 108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße 
Sporthalle SH Neubau      8.561.650 €          8.561.650 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      3.452.571 €                      - €     8.561.650 € 100,00%
66 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau      9.758.200 €          6.580.900 €      3.177.300 € 48,28%      9.758.200 €                      - €                      - €                      - €      3.177.300 €      4.320.152 €      3.457.389 €     6.300.811 € 64,57%
67 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau      9.202.100 €          9.202.100 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         524.300 €      1.155.000 €     8.047.100 € 87,45%
68 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung    10.376.365 €        10.376.365 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         589.155 €                      - €   10.376.365 € 100,00%
69 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung    11.516.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         208.033 €                      - €   11.516.000 € 100,00%
70 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße OS Neubau    27.960.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           90.430 €                      - €   27.960.800 € 100,00%
71 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße 
Sporthalle SH Neubau      9.639.200 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     9.639.200 € 100,00%
72 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY Sanierung    34.371.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           99.559 €                      - €   34.371.000 € 100,00%
73 391 Andromedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS Sanierung    25.676.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €             2.621 €                      - €   25.676.800 € 100,00%
74 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther 
Straße FÖS Sanierung    28.551.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           15.362 €                      - €   28.551.400 € 100,00%
75 56 Annemarie-Renger-Straße 
19 Schule Hauptbahnhof-Westseite GY Neubau    76.529.396 €        76.179.396 €         350.000 € 0,46%    76.529.396 €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €   76.529.396 € 100,00%
76 924 Annemarie-Renger-Straße 
19
Schule Hauptbahnhof-Westseite 
Sporthalle SH Neubau  s. ID56  s. ID56  s. ID56  s. ID56                      - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €  s. ID56  s. ID56 
77 926 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee 
Sporthalle SH Neubau  s. ID454  s. ID454  s. ID454  s. ID454                      - €                      - €                      - €                      - €  s. ID454  s. ID454  s. ID454  s. ID454 
78 652 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Sanierung         409.000 €             409.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         131.712 €                      - €        409.000 € 100,00%
Stand: 24.04.2024
11:01 Uhr 3/4
14 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-10045 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht
(26. SB) 
 Ist 
Stand
04.04.2024
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
79 927 Neptunweg 31 Schule am Neptunweg Sporthalle SH Interim                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €                    - € 
80 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf Interim GS Interim      2.040.600 €          2.040.600 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     2.040.600 € 100,00%
81 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim      4.807.050 €          4.807.050 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.807.050 € 100,00%
82 820 An der Querbreite 8 Berufsschulzentrum 7 - 
Elektrotechnik BSZ Sanierung      3.600.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         108.387 €                      - €     3.600.000 € 100,00%
83 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erweiterung  s. ID674  s. ID674                      - €                      - €                      - €                      - €  s. ID674      6.456.274 € s.ID674 s.ID674
84 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sanierung    20.994.950 €        20.994.950 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         912.474 €      3.996.737 €   16.998.213 € 80,96%
85 878 Friesenstraße 6 Schule an der Friesenstraße 
Sporthalle SH Sanierung  s. ID787                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - € 
86 918 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther 
Straße Sporthalle SH Sanierung  s. ID799                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s.ID799                      - €  s. ID799  s. ID799 
 Summe       753.261.798 €  131.415.946 € 17,45%
     884.677.744 € 
Legende:
Gemeinschaftsschule
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Berufsschulzentrum
Auslagerungsschule
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 24.04.2024
11:01 Uhr 4/4
15 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-10045 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht
(26. SB) 
 Ist 
Stand
04.04.2024
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neubau      9.436.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €           50.112 €                      - €     9.436.000 € 100,00%
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung      7.707.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €             9.143 €                      - €     7.707.000 € 100,00%
3 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau      5.863.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         454.000 €                      - €     5.863.400 € 100,00%
4 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neubau      7.859.400 €          6.859.400 €      1.000.000 € 14,58%      7.859.400 €                      - €                      - €                      - €      6.259.000 €      2.030.000 €     5.829.400 € 74,17%
5 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      5.385.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     5.385.800 € 100,00%
6 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         437.985 €                      - €                    - € 
7 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau      5.047.596 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         296.000 €                      - €     5.047.596 € 100,00%
8 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      2.707.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         148.000 €                      - €     2.707.000 € 100,00%
9 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung      5.892.480 €          3.975.870 €      1.916.610 € 48,21%      4.290.600 €      5.892.480 €                      - €                      - €      1.601.880 €      1.242.193 €                      - €     5.892.480 € 100,00%
10 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung      1.687.694 €          1.687.694 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         600.672 €                      - €     1.687.694 € 100,00%
11 780 Lobstädter Straße 14 a/b Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      5.520.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         146.734 €                      - €     5.520.000 € 100,00%
12 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau      6.383.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         369.000 €                      - €     6.383.000 € 100,00%
13 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      3.460.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         199.000 €                      - €     3.460.000 € 100,00%
14 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      4.240.440 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         228.000 €                      - €     4.240.440 € 100,00%
15 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      6.080.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID469                      - €     6.080.000 € 100,00%
16 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sanierung      1.617.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID686                      - €     1.617.000 € 100,00%
17 280 Tarostraße 9a Kindertageseinrichtung Kita Neubau      4.906.000 €          3.854.400 €      1.051.600 € 27,28%      4.100.000 €      4.376.000 €      4.666.000 €      4.906.000 €      4.597.035 €      1.223.282 €     3.682.718 € 75,07%
18 324 Deiwitzweg 1 Jugendhilfeeinrichtung JHE Sanierung      2.117.997 €          1.783.997 €         334.000 € 18,72%      2.117.997 €                      - €                      - €                      - €      1.014.361 €         786.300 €     1.331.697 € 62,88%
19 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neubau      9.420.133 €          8.929.180 €         490.953 € 5,50%      9.420.133 €                      - €                      - €                      - €         490.953 €      4.238.682 €      2.002.047 €     7.418.086 € 78,75%
20 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neubau      8.586.722 €          8.586.722 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      4.449.734 €      2.312.500 €     6.274.222 € 73,07%
21 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      5.512.607 €          4.507.407 €      1.005.200 € 22,30%      5.512.607 €                      - €                      - €                      - €      1.005.200 €      1.082.918 €                      - €     5.512.607 € 100,00%
22 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung      2.219.508 €          1.584.200 €         635.308 € 40,10%      1.795.846 €      2.219.508 €                      - €                      - €         544.239 €         989.333 €     1.230.175 € 55,43%
23 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau      7.439.233 €          7.439.233 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      2.100.881 €                      - €     7.439.233 € 100,00%
24 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung      7.145.770 €          6.605.670 €         540.100 € 8,18%      7.145.770 €                      - €                      - €                      - €         540.100 €      1.927.217 €      2.191.500 €     4.954.270 € 69,33%
25 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtung Kita Neubau      8.623.872 €          8.623.872 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         301.572 €                      - €     8.623.872 € 100,00%
26 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau      3.935.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         228.000 €                      - €     3.935.000 € 100,00%
Stand: 24.04.2024
08:54 Uhr 1/2
16 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-10045 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht
(26. SB) 
 Ist 
Stand
04.04.2024
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
27 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OFT Neubau      4.700.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €     4.700.000 € 100,00%
 Summe         64.437.645 €      6.973.771 € 10,82%
       71.411.416 € 
Legende:
Kindertageseinrichtung
Offener Freizeittreff
Jugendhilfeeinrichtung
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 24.04.2024
08:54 Uhr 2/2
17 von 26 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der Deckungsquelle
1 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule, Interim GS Interim 7.0002381 § 20 VE        920.600 7.0002517 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranusstraße VII-DS-08539-DS-01
2 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule, Interim GS Interim 7.0002381 § 20 VE        758.000 7.0002517 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranusstraße VII-DS-08539-DS-01
3 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule, Interim FÖS Interim 7.0002524 § 20        152.000 7.0002159 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule VII-DS-08807-DS-01
4 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee, Gymnasium GY Neubau 7.0001945 § 20        744.835 
7.0001972
7.0001957
7.0002502
Rosenowstraße 56
Kolmstraße (o. HNr.)
leer
Berufsschulzentrum 12 - Robert-Blum-Schule, Haus 2
Schule an der Kolmstraße
GS Leutzscher Holz, bespielbare Stadt
TF-2023-032
5 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierung 7.0001935 § 20     1.230.000 7.0001491 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf TF-2023-035
6 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße, 
Mehrzweckgebäude MZG Neubau 7.0002066 § 20        518.800 7.0001784 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße TF-2023-030
7 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 7.0001670 § 20        365.000 7.0002493 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule TF-2023-037
8 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung 7.0001792 § 20        337.315 7.0001483 Uhlandstraße 28 Schule am Adler (Außenstelle) TF-2023-003
9 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neubau 7.0002289 § 20        250.000 7.0002491 leer GS 91. Schule, Radverkehrsplatz TF-2024-005
10 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neubau 7.0002289 § 20     1.459.700 7.0002380 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule TF-2024-005
11 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neubau 7.0002289 § 20        987.300 7.0002378 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz TF-2024-005
12 690 Philipp-Rosenthal-Straße 61-63 Schule an der Prager Spitze, Sporthalle SH Neubau 7.0001770 § 20        121.930 7.0002207 Nordplatz 13 Leibnizschule TF-2024-006
13 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung 7.0002505 § 20        989.550 7.0001502 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße VII-DS-09764-DS-01
14 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung 7.0002505 § 20 VE     1.022.850 7.0001059 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule VII-DS-09764-DS-01
15 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule GY Erweiterung 7.0002509 § 20     2.236.700 7.0001502 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße VII-DS-09763-DS-01
16 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule GY Erweiterung 7.0002509 § 20 VE     1.539.000 7.0001793 Braunstraße 3-5 Oberschule Schönefeld VII-DS-09763-DS-01
17 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße, Sporthalle SH Neubau 7.0001677 § 20        169.500 7.0002498 leer GS Am Auwald, Schulhof VII-DS-09745-DS-01
18 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße, Sporthalle SH Neubau 7.0001677 § 20        411.000 7.0001066 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule VII-DS-09745-DS-01
19 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße, Sporthalle SH Neubau 7.0001677 § 20 VE     2.902.500 7.0001491 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf VII-DS-09745-DS-01
20 501 Komarowstraße 2 66. Schule, Sporthalle SH Neubau 7.0001937 § 20 VE     1.036.800 7.0001059 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule VII-DS-06738-DS-02-DS-01
Antrags-
art
 Betrag
(in Euro) Beschlussgrundlage
Sender
Stadt Leipzig
Amt für Schule
ID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Anlage 3a
zu VII-Ifo-10045Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 31.03.2024)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/2
18 von 26 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der Deckungsquelle
Antrags-
art
 Betrag
(in Euro) Beschlussgrundlage
Sender
Stadt Leipzig
Amt für Schule
ID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Anlage 3a
zu VII-Ifo-10045Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 31.03.2024)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
21 501 Komarowstraße 2 66. Schule, Sporthalle SH Neubau 7.0001937 § 20     1.655.550 
7.0002517
7.0002022
7.0002021
7.0002525
7.0002498
7.0002160
7.0002506
7.0001938
7.0002497
Uranusstraße / Saturnstraße
leer
leer
leer
leer
Zum Wäldchen 4
Jungmannstraße 5
Hallesche Straße (o. HNr.)
Manetstraße 8
Schule an der Uranusstraße
Grünes Klassenzimmer Gymnasien
Grünes Klassenzimmer Oberschulen
Grünes Klassenzimmer BSZ
GS Am Auwald, Schulhof
Schule Paunsdorf 
Paul-Robeson-Schule, Sporthalle
Schule Lützschena-Stahmeln
Anna-Magdalena-Bach-Schule, Interim
VII-DS-06738-DS-02-DS-01
22 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule, Sporthalle SH Neubau 7.0001943 § 20     1.653.400 
7.0001977
7.0002210
7.0001645
7.0001640
Gregor-Fuchs-Straße 45
Lumumbastraße 4
Leipziger Straße 210
Tauchaer Straße 188
Schule Feuerwache Ost
Schule an der Lumumbastraße
Schule Gundorf
Schule an der Tauchaer Straße
VII-DS-06740-DS-02-DS-01
23 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule, Sporthalle SH Neubau 7.0001943 § 20 VE     1.635.800 7.0001640 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße VII-DS-06740-DS-02-DS-01
2/2
19 von 26 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort
Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der 
Deckungsquelle
1 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neubau 7.0001973 § 20 791.932,00 7.0002054 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume"  TF-2023-012
2 523 Kändlerstr. 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neubau 7.0001763 § 20 944.200,00 7.0002054 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume"  TF-2023-019
3 533 Otto-Michael-Str. 2a Kita "Fröbelchen" Kita Neubau 7.0001357 § 20
VE 24 kw 25 752.000,00 7.0002054 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" TF-2023-038
4 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neubau 7.0001973 § 20 1.391.089,31
7.0002443
7.0002448
7.0002447
7.0001966
Hans-Beimler-Straße 17 
Hans-Beimler-Str.17
Dorfstraße
Martin-Herrmann-Str. 
Interim
Kindertageseinrichtung
Kita "Strolchenland"
Kindertageseinrichtung
-
5 368 Potschkaustr. 50 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 7.0001847 § 20
VE 24 kw 25 665.900,00 7.0002183 Nordstr. Kindertageseinrichtung TF-2024-003
6 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 7.0001459 § 20
VE 24 kw 251.075.000,00 7.0001969 Mothesstr. 2 Kita "Kitamo" -
7 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 7.0001459 § 20
VE 24 kw 26 200.000,00 7.0002224 Nordstr. Jugendhilfeeinrichtung -
Stadt Leipzig
Amt für Jugend und Familie
Sender
BeschlussgrundlageID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Anlage 3bzu VII-Ifo-10045Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Stand 31.03.2024)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
20 von 26 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
1/4  
 
Anlage 4a 
zu VII-Ifo-10045 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 1 
Schule am Freiladebahnhof 
Delitzscher Straße (o. Hnr.) 
Neubau Gemeinschaftsschule  
ID TF 349, PSP-Element - 
 
Die Grundschule ist abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum 
Freiladebahnhof. Das betreffende Grundstück gehört einem Privatinvestor mit dem 
städtebauliche Vereinbarungen zu zukünftigen Planungen zu treffen sind. 
Eine Fortschreibung der Soll-Termine und Kostenentwicklung kann erst zu gegebener Zeit 
erfolgen. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   - 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        - 
Neu prognostizierte Fertigstellung:        - 
  
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:    - 
aktuelle Kostenprognose:         - 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Die ungeklärte Bauzeitverschiebung wurde bei der Kapazitätenplanung bei anderen 
Schulformen berücksichtigt. 
  
21 von 26 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
2/4  
 
Anlage 4a 
zu VII-Ifo-10045 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 2 
Schule an der Volksgartenstraße  
Volksgartenstraße (o. Hnr.) 
Neubau Mehrzweckgebäude (Gebäude C)  
ID TF 639, PSP-Element 7.0002066.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant fertig gestellt werden. Die Gründe resultieren aus: 
Terminverschiebung aufgrund notwendiger Anbindung von Mehrzweckgebäude an GS Schule 
an der Volksgartenstraße, Volksgartenstraße 16a (ID TF 159). Diese Arbeiten konnten erst 
nach verspäteter Freilenkung der Grundschule beginnen. Die weitere Verzögerung im 
Bauablauf erfolgt aufgrund Lieferverzögerung bei Baustoffen und fehlenden 
Personalressourcen bei den bauausführenden Firmen. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   07/2023 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        03/2024 
Neu prognostizierte Fertigstellung:        04/2024 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:         5.815.800 € 
aktuelle Kostenprognose:              7.600.000 € 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Da die Schule bereits überbelegt ist, verschärft sich die gegenwärtige Situation mit der 
Verschiebung der Baumaßnahme. Weitere Horträume müssen in Doppelnutzung gehen. Für 
den Hort ist nur noch ein separater Raum im UG vorhanden. Auf unvorhergesehene Bedarfe 
kann dann nicht reagiert werden. 
  
22 von 26 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
3/4  
 
Anlage 4a 
zu VII-Ifo-10045 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 3 
Heinrich-Mann-Schule 
Schwarzenbergweg 4 
Sanierung Grundschule 
ID TF 256, PSP-Element 7.0001935.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant fertig gestellt werden. Die Gründe resultieren aus: 
Verschiebung im Bauablauf aufgrund Verzögerung der Abbrucharbeiten um ca. 3 Monate. 
Weitere Bauablaufverzögerung bei den Gewerken Innenputz und Estrich durch fehlende 
Personalkapazitäten und Lieferschwierigkeiten bei Baustoffen.  
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   12/2023 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        07/2024 
Neu prognostizierte Fertigstellung:        09/2024 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:       17.409.210 € 
aktuelle Kostenprognose:            21.500.000 € 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Die Heinrich-Mann-Schule nutzt während der Baumaßnahme am Objekt Schwarzenbergweg 
das Interimsgebäude in der Franzosenallee, welches für eine Unterbringung von Klassen mit 
dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung benötigt wird. Durch die o.g. Verzögerung der 
Inbetriebnahme ist ein Umbau des Objektes Franzosenallee und damit die Nutzung durch 
Förderschüler zum Schuljahresbeginn 2024/25 nicht mehr möglich. Steigt der Bedarf an 
Schulplätzen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung weiter an, kann dieser nicht im 
Gebäude Franzosenallee gedeckt werden.   
23 von 26 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
4/4  
 
Anlage 4a 
zu VII-Ifo-10045 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 4 
Schule Gundorf 
Leipziger Straße 210 
Interim Grundschule 
ID TF 781, PSP-Element 7.0002571.700 
 
Aktuelles Risiko aufgrund dem Bearbeitungs- und Genehmigungsprozess der 
Baugenehmigung durch die Landesdirektion Sachsen. Der prognostizierte Baubeginn liegt im 
1. Quartal 2024. Die Baugenehmigung für das Interim wurde in 02 2024 erteilt. Der Planungs- 
und Bauablauf wurde entsprechend angepasst.  
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   01/2025 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        01/2025 
Neu prognostizierte Fertigstellung:        03/2025 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:         2.267.300 € 
aktuelle Kostenprognose:              2.300.000 € 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Aufgrund aktuellem Projektstand noch offen.  
 
24 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Übersicht aktivierter Baukosten -Schulbau-
bei Neubauvorhaben und Komplexmodernisierungen
(Indexierung: 31.12.2023)
Anlage 7a
zu VII-Ifo-10045
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Züge BGF Schüler KG 300+400 je Platz je BGF
1 6 Addis-Abeba-Platz 11 Schule am Addis-Abeba-Platz GS 4 6.608 448 16.932.980 € 37.797 € 2.562 €
2 20 Gießerstraße 4-61 Schule an der Gießerstraße GS 4+ 5.994 504 12.052.935 € 23.915 € 2.011 €
3 18 Baumannstraße 131 Schule am grünen Gleis GS 4+ 5.622 504 16.405.159 € 32.550 € 2.918 €
4 11 Thierschstraße 51 Johannes-Hegenbarth-Schule GS 4+ 5.841 504 13.203.600 € 26.198 € 2.261 €
5 97 Messe-Allee 211,2 Schule an der Messe-Allee OS 5+ 9.580 1.008 25.831.922 € 25.627 € 2.696 €
6 47 Krönerstraße 3 Quartiersschule Ihmelsstraße, Neubau OS 4+ 5.466 807 11.664.324 € 14.454 € 2.134 €
7 GS 3,5 4.814 392 8.033.027 € 20.492 € 1.669 €
8 53 Karl-Heine-Straße 22b1,4 Schule am Palmgarten GY 5 13.375 1.120 28.445.966 € 25.398 € 2.127 €
9 OS 3 4.437 504 8.158.872 € 16.188 € 1.839 €
10 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule, Haus 2 GY 5 4.438 560 6.717.453 € 11.995 € 1.514 €
11 47 Krönerstraße 3 6 Quartiersschule Ihmelsstraße, Erweiterung OS 4+ 6.324 1.076 13.972.529 € 12.986 € 2.209 €
12 647 Arno-Nitzsche-Straße 7 5 Apollonia-von-Wiedebach-Schule OS 4+ 8.174 807 6.779.136 € 8.400 € 829 €
1 Bereinigt um Anteil SH an Gesamtmaßnahme
2 GÜ-Maßnahme
3 GU-Maßnahme
4 Maßnahme mit Neubauanteil
5 Komplexsanierung ohne Erweiterungsbau - Schülerzahl am Standort gesamt
126 Miltitzer Weg 3 94. Schule
6 Schulgebäude gemeinsame Nutzung OS/GYM; GYM als Hauptnutzer mit 120% Auslastung (4+) - 4 Züge - Schülerzahlangabe für GYM
Neubauvorhaben
Komplexmodernisierungen
7, 8 Komarowstr. 2 66. Schule
03.05.2024
09:00 Uhr 1/1
25 von 26 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Übersicht aktivierter Baukosten -Kita, JHE, OFT-
bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen 
(Indexierung: 31.12.2023)
Anlage 7b
zu VII-Ifo-10045
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie KKR Kiga Kitaplätze BGF KG 300+400 je Platz je BGF
1 119 Ferdinand-Rhode-Str. 17-17a Kita Kinderhaus am Park Kita 72 176 248 4.098 2.945.860 € 11.878 € 719 €
2 520 Liliensteinstraße 1c Kita Liliensteinstraße 1c Kita 45 112 157 1.774 3.509.278 € 22.352 € 1.978 €
3 280 Tarostr. 9a Kita Tarostr. 9a Kita 24 79 103 1.335 3.041.247 € 29.527 € 2.278 €
4 325/519 Liliensteinstr 1-1a Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung JHE 2.977 1.801.839 € - 605 €
5 521 Lindenthaler Hauptstraße 17 Freizeittreff Jugendclub Lindenthal OFT 724 1.034.329 € - 1.430 €
Komplexmodernisierung
Neubauvorhaben
26.04.2024
08:27 Uhr 1/1
26 von 26 in Zusammenstellung