Aktualisierung des bestehenden Maßnahmenkonzeptes im Bund-Länder-Programm Stadtumbau für das Aufwertungsgebiet Leipzig West und anlassbezogene Anpassung der Gebietsabgrenzung
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-05860
Datum: 2018-08-07
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/7
 
 
Ratsversammlung 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-05860 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
 
Betreff: 
Aktualisierung des bestehenden Maßnahmenkonzeptes im Bund-Länder-Programm 
Stadtumbau für das Aufwertungsgebiet Leipzig West und anlassbezogene Anpassung 
der Gebietsabgrenzung 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen    
SBB Südwest    
SBB Alt-West    
FA Stadtentwicklung und Bau    
Ratsversammlung  19.09.2018 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Für die Fortführung des Bund-Länder-Programms Stadtumbau im Aufwertungsgebiet 
Leipzig West wird das als Anlage 1 beigefügten Maßnahmenkonzept im Abgleich mit 
dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 als Grundlage für die 
Förderantragstellung bei der SAB beschlossen. 
2. Für das Programmgebiet Stadtumbau, Aufwertungsgebiet Leipzig West wird der als 
Anlage 4 beigefügte angepasste Gebietsumgriff beschlossen. 
3. Die Umsetzung der noch nicht im Haushalt gesicherten Maßnahmen steht unter dem 
Haushaltvorbehalt. Die Maßnahmen sind im Rahmen der weiteren Konkretisierung zu 
präzisieren und innerhalb der vorgegebenen Budgets der Fachämter entsprechend 
einzuplanen. Ggf. notwendige Beschlüsse zur Umsetzung der Einzelmaßnahmen 
werden eingeholt. 
 
 
 
 
  
2/7
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  x nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat  nein  ja, 
 
 
 
  
3/7
 
Sachverhalt: 
 
Zielstellung dieser Vorlage ist die Fortschreibung des Maßnahmenkonzeptes für das 
Aufwertungsgebiet Leipzig-West im Bund-Länder-Programm Stadtumbau in Verbindung mit 
einer anlassbezogenen Anpassung des Gebietsumgriffs. Hintergründe sind die Evaluierung 
des Stadtumbauprogramms durch den Bund und die erfolgten Zusammenlegung der beiden 
Bund-Länder-Programme „Stadtumbau Ost“ und „Stadtumbau West“ sowie die 
Neuausrichtung des Programms in Sachsen mit Blick auf die Programmausschreibung 
Anfang 2018. Das in der Begründung abgeleitete Maßnahmenkonzept und die Anpassung 
der Fördergebietsgrenze für das Stadtumbau Aufwertungsgebiet Leipzig-West folgt der 
Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) Leipzig 2030 
(Beschluss der Ratsversammlung Nr. VI-DS-04159-NF-01 vom 31.05.2018). 
Laut Beschlusspunkt 2 und 4 des INSEK sind Fördermittelbeantragungen am INSEK 
auszurichten. Grundlage der Beantragung sind die fachübergreifenden Schwerpunktgebiete, 
hier insbesondere die der integrierten Stadtentwicklung. Da das INSEK Leipzig 2030 den 
Leipziger Westen nicht mehr als fachübergreifenden Schwerpunktraum der integrierten 
Stadtentwicklung ausweist, kann für das Stadtumbau Aufwertungsgebiet Leipzig West 
perspektivisch ab 2022 ergänzend das Entwicklungsgebiet unter Berücksichtigung des 
Smart-Cities-Ansatzes zugrunde gelegt werden. Daraus leiten sich folgende zwei 
Förderphasen ab: 
• Abrundungs- und Restmaßnahmen sowie ggf. Austauschmaßnahmen im 
bisherigen Gebietsumgrtiff des Aufwertungsgebietes Leipzig West bis 2022 unter 
Berücksichtigung eines Vorrangs von sog. „Sowieso-Maßnahmen“ der Fachämter 
(Eigenanteil durch Fachämter) und 
• Anpassung des Gebietsumgriffs Leipzig West gemäß INSEK nach 2022 und 
Ausrichtung der Fördermaßnahmen auf den Bereich des Entwicklungsgebietes 
i.V.m. einer Verknüpfung mit der Umsetzung der Smart Cities Strategie Leipziger 
Westen. 
 
 
 
Begründung 
  
1. Einleitung 
 
Freistaat Sachsen (SMI) hat 2017 nach der bundesseitig erfolgten Evaluierung und 
Zusammenlegung der beiden Bund-Länder-Programme „Stadtumbau Ost“ und „Stadtumbau 
West“ sachsenweit für die Neuausrichtung des Bund-Länder-Programms Stadtumbau über 
Fragebogen als Orientierungsrahmen (Interessenbekundungsverfahren) die künftigen 
Fördermittel-Bedarfe und Fördergebietskulissen eruiert. Vorgabe des SMI war, dass sich 
wachsende Kommunen in Sachsen auf bestehende Fördergebiete fokussieren müssen. Für 
Leipzig, Dresden und Chemnitz sind keine Neuanträge im Stadtumbau möglich. 
Laut Förderkonzeption Städtebauförderung 2018 des SMI werden zukünftig folgende 
Schwerpunkte und Handlungsfelder für das Programm Stadtumbau gesehen (mit Relevanz 
für Leipzig): 
Handlungsfeld A: „Wohnen und Wohnumfeld“ 
4/7
Stabilisierung und Aufwertung von Wohnquartieren zur Beseitigung von städtebaulichen 
Funktionsverlusten in innerstädtischen Bereichen unter stärkerer Berücksichtigung des 
Klimaschutzes und der Klimaanpassung als Querschnittsaufgabe 
- durch Gestaltung von öffentlichen Freiflächen (z. B.: Spielplätze, Parks) 
- Sanierung von Gebäuden 
- Schaffung von differenzierten Wohnungsangeboten 
- Wohnumfeldgestaltung 
- Maßnahmen der Barrierearmut bzw. –freiheit. 
Handlungsfeld B: „Infrastrukturanpassung (technische und soziale)“ unter stärkerer 
Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung als Querschnittsaufgabe 
Strukturelle und bauliche Anpassungen von städtischen Infrastrukturen und 
Gemeinbedarfseinrichtungen an die demographische Entwicklung 
Handlungsfeld C: „Begleitmaßnahmen“ 
Beteiligung und Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern, Öffentlichkeitsarbeit und 
„Tag der Städtebauförderung“, Quartiersmanagement, Leistungen von Beauftragten, 
Verfügungsfonds, Evaluierung. 
 
Die Stadt Leipzig hat sich Anfang November 2017 (Fristsetzung) an dem 
Interessensbekundungsverfahren des SMI beteiligt und im Abgleich mit dem Entwurf des 
Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Leipzig 2030 die Bedarfsmeldungen für die 
Aufwertungsgebiete Leipzig West, Georg-Schumann-Straße und Schönefeld abgegeben. 
Im Rahmen der Veranstaltung des SMI zur Fortführung des Bund-Länder-Programms 
Stadtumbau am 29.01.2018 in Mittweida wurde den Kommunen, die sich am 
Interessensbekundungsverfahren beteiligt haben mitgeteilt, dass alle eingereichten 
Maßnahmenkonzepte im Rahmen der Programmausschreibung 2018 beantragt werden 
können. Termin für die Abgabe der Anträge ist der 02.05.2018. Die erforderlichen 
Beschlüsse auf Grundlage dieser Vorlage können nachgereicht werden. 
 
2. Begründung für die Erweiterung des Maßnahmenkonzeptes sowie der Anpassung 
der Gebietsgrenze im Aufwertungsgebiet Leipzig West 
2.1 Stand der Umsetzung 
Das Fördergebiet hat einen Förderrahmen von 34.608,71 T€. Seit Maßnahmenbeginn 
wurden 15.734,6T€ (≙ 10.489,7 T€ Finanzhilfen) eingesetzt. Dies entspricht einem 
Umsetzungsstand von rund 45%. Verschiedene Erschließungsmaßnahmen wurden 
durchgeführt (Lindenauer Hafen, Straßenbaumaßnahmen), außerdem Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen an Gemeinbedarfseinrichtungen (Schaubühne Lindenfels, 
Stadtteilbibliothek Plagwitz, Schulhof R.-Schumann Gymnasium) und an der Heilandskirche. 
Im Aufwertungsgebiet Leipzig West ist ein Stadtumbaumanagement zur Vorbereitung und 
Begleitung der Maßnahmen eingesetzt sowie ein energetisches Sanierungsmanagement, 
das im Rahmen der KfW-Programme tätig ist. Der Verfügungsfonds zur Aktivierung 
bürgerschaftlichen Engagements und niedrigschwelliger Ansätze hat sich im Gebiet etabliert. 
Jährlich wird die Maßnahme im Rahmen des elektronischen Monitorings evaluiert. Das als 
Anlage 3 beigefügte Datenblatt umfasst statistische Kennziffern zur Gebietsentwicklung. Die 
Maßnahmen des Maßnahmenkonzeptes werden für die Umsetzung weiter vorbereitet. 
5/7
Der aktuelle Förderrahmen aus dem FSA 2017 für das Aufwertungsgebiet beträgt 34.608,71 
T€ (≙ rund 23.072,5 T€ Finanzhilfen). Die Erhöhung des Förderrahmens wurde durch die 
Aufnahme der Halle 7 – Baumwollspinnerei notwendig.  
 
2.2 Ableitung aus dem INSEK Leipzig 2030 
Die Erweiterung der Gesamtmaßnahme samt Maßnahmenkonzept sowie die Anpassung des 
Gebietsumgriffs ist eine Fortschreibung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
Stadtumbau Ost (Beschluss-Nr. VI-DS-02167 vom 18.05.2016) und leitet sich aus der 
Stadtentwicklungs- und Raumstrategie des INSEK Leipzig 2030 (Teil B des INSEK) und den 
im folgenden genannten Fachkonzepten des INSEK ab: 
 Fachkonzept Energie und Klimaschutz des INSEK Leipzig 2030  
 Fachkonzept Wohnen des INSEK Leipzig 2030  
 Fachkonzept Freiraum und Umwelt des INSEK Leipzig 2030  
 Fachkonzept Nachhaltige Mobilität des INSEK Leipzig 2030. 
Das INSEK Leipzig 2030 beschreibt den Leipziger Westen nicht mehr als 
fachübergreifenden Schwerpunktraum der integrierten Stadtentwicklung. 
Das INSEK belegt für den Leipziger Westen, dass in den letzten Jahren der Ortsteil Plagwitz 
und Teile von Lindenau und Neulindenau einen merklichen Wandel von einem 
Industriequartier zu einem lebenswerten Stadtquartier und Standort für Kultur- und 
Kreativunternehmen erlebt haben. Für diesen Bereich definiert das INSEK den neuen 
Gebietstyp „Entwicklungsgebiet“. Die spezifische Nutzungsmischung bietet das große 
Potenzial, das Gebiet als einen Standort für wissensbasierte Unternehmen auch national zu 
profilieren und modellhaft innovative Lösungen für städtische Infrastrukturen und 
multimodale Mobilitätslösungen zu finden. Mit dem Smart Cities-Projekt Triangulum wurden 
die konzeptionellen Grundlagen dafür entwickelt. Künftig liegt der Schwerpunkt auf der 
kooperativen Umsetzung von Modellprojekten auch mit Stadtumbaurelevanz in den 
Bereichen innovative Wärme- und Energieversorgung, smart building und intelligente 
Mobilität. Darüber hinaus wird das Entwicklungsgebiet als Standort für start-ups und 
Digitalunternehmern (z.B. Digital Hub Initiative des BMWi) weiter profiliert. Im Kontext des 
Schwerpunktes auf Forschung und Innovation ist bei der Entwicklung der Baumwollspinnerei 
die Weiterentwicklung der kulturellen Gemeinbedarfseinrichtungen in der Halle 7 mit der 
Etablierung des Naturkundemuseums zu berücksichtigen. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherung und Bewahrung der mit Hilfe von Städtebau- 
und EU-Fördermitteln erreichten Aufwertungserfolge in Kleinzschocher und Altlindenau. 
Teilbereiche von Kleinzschocher und Altlindenau weisen weiterhin kleinräumige 
Problemlagen auf. Ziel ist, bspw. durch die benannten Abrundungsmaßnahmen bis 2022 im 
Stadtumbau diese zu mindern. 
Darüber hinaus ordnet das Fachkonzept Wohnen den Bereich Neulindenau dem Gebietstyp 
„Qualifizierungsgebiet“ zu. Dieser Gebietstyp umfasst innerstädtische Bestandsgebiete mit 
Entwicklungspotenzial, teils heterogener Bebauungsstruktur, deren Nutzungsmischung 
verloren geht bzw. nicht ausreichend vorhanden ist. Folgende Handlungsansätze sollen 
deshalb in der künftigen Ortsteilstrategie eine Rolle spielen: 
 Angebotsvielfalt schaffen, Aufwertung wo nötig, bezahlbare Wohnungen erhalten und 
ergänzen 
6/7
 Negative Auswirkungen der Verdichtung mindern, Qualitäten erhalten und schaffen, 
Bebauung in angemessener Dichte, Erhalt und Schaffung von Nutzungsmischung. 
Das FK Wohnen ordnet Leutzsch, Altlindenau, Lindenau, Plagwitz und Kleinzschocher 
außerdem dem Gebietstyp „Urbane Gebiete II“ zu, in denen es gilt, die erreichten Qualitäten 
zu erhalten und zu ergänzen.  
Der Leipziger Westen spielt auch im FK Wirtschaft und Arbeit eine Rolle als 
Schwerpunktraum mit gesamtstädtischer Relevanz. Die Konzentration innerstädtischer 
Gewerbeareale steht einerseits mit ihrer urbanen Nutzungsmischung aus Kleingewerbe, 
Handwerk, innovativen Dienstleistungen und Kreativwirtschaft für die attraktive Lebens- und 
Arbeitskultur in Leipzig. Durch voranschreitende Sanierung entwickeln sich einerseits 
wirtschaftliche Impulse aus dem Leipziger Westen hinaus, andererseits entsteht ein 
Umnutzungsdruck. Insbesondere zu Lasten der Kreativwirtschaft, die bisher vom 
Raumangebot profitierte. Vor allem im altindustriellen Leipziger Westen gefährdet der 
Umnutzungsdruck die Mischung der „Leipziger Freiheit“. Planungsrechtliche 
Bestandssicherung und Gespräche mit Eigentümern sollen die Voraussetzungen für 
innovative urbane Keimzellen erhalten. Der Wandel zu einem kreativen und innovativen 
Existenzgründerstandort wird z. B. über Smart Cities-Ansätze im Laborraum Leipziger 
Westen unterstützt.  
Vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Anforderungen und Handlungsbedarfe werden 
für die Anpassung des Maßnahmenkonzeptes im Aufwertungsgebiet Leipzig West folgende 
zeitliche Phasen vorgeschlagen: 
 Abrundungs- und Restmaßnahmen sowie ggf. Austauschmaßnahmen im 
Aufwertungsgebiet Leipzig West bis 2022 (Verknüpfung mit der Umsetzung der 
Smart Cities Strategie Leipziger Westen) 
 Anpassung des Gebietsumgriffs Leipzig West (vgl. Anlage 2 Gebietsumgriff) gemäß 
INSEK nach 2022 (Verknüpfung mit der Umsetzung der Smart Cities Strategie 
Leipziger Westen). 
Mit Blick auf die unter 1. genannten Schwerpunktsetzungen und Handlungsfelder des 
Stadtumbaus sollen im Aufwertungsgebiet Leipzig West folgende teilräumlichen 
Zielstellungen verwirklicht werden: 
 Entwicklung und modellhafte Umsetzung zukunftsfähiger Lösungen für städtische 
Infrastrukturen, Energie und nachhaltige Mobilität im Rahmen des Smart City-
Strategiepapiers (Triangulum) 
 Qualifizierung von Innenentwicklung und Nachverdichtung durch mehr Grün im 
Stadtraum (Stadtklima) 
 Sicherung und Profilierung innerstädtischer Gewerbeflächen 
 Sicherung und Qualifizierung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen (z.B. Musikalische 
Komödie) 
 Verbesserung der Umweltqualität 
 Stadtumbaumanagement, Beteiligung, Verfügungsfonds. 
 
2.3 Benennung von Schwerpunktmaßnahmen 
s. Anlage 1 Maßnahmenliste 
Aus den dargestellten Maßnahmen der Maßnahmenliste ist ein Mehrbedarf an Finanzhilfen 
in Höhe von 1.354,3 T€ bis zum Jahr 2022 und 1.412 T€ bis zum Jahr 2026 notwendig. 
7/7
 
 
2.4 Durchführungszeitraum 
Bisheriger Durchführungszeitraum: 10.10.2012-31.12.2022 
Neuer Durchführungszeitraum: 10.10.2012-31.12.2026 
 
2.5 Finanzrahmen (Finanzhilfen des Bundes und des Freistaates) 
Bisheriger Finanzrahmen in Euro: alt: 23.072.470€ 
     neu: 25.838.784€ 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
1. Aktualisiertes Maßnahmenkonzept Stadtumbau, Aufwertungsgebiet Leipzig West 
2. Maßnahmenplan Fördergebiet Stadtumbau, Aufwertungsgebiet Leipzig West 
3. Statistisches Datenblatt zur Gebietsentwicklung in den Leipziger Stadtumbaugebieten 
im Vergleich zur Gesamtstadt 
4. Fördergebietsgrenze Fördergebiet Stadtumbau, Aufwertungsgebiet Leipzig West 
 
 
 
 
Konkretisierung Stadtumbaukonzept Anlage 1 
Maßnahmeübersicht, Handlungsfeldzuordnung und Bewertung nach INSEK Schwerpunkten 
Stand: 20.04.2018 
Handlungs- 
feld 
Priorität 
KuF      
Nr. 
Maßnahme im Handlungsfeld Förderrahmen 
in €
Priorität II Realisierungs- 
zeitraum 
Bewertung nach INSEK 2020 
(für abgeschlossene und 
laufende Maßnahmen) 
Bewertung nach INSEK 2030 Bearbeitungsstand 
LW A A) Wohnen und Wohnumfeld 
Stabilisierung und Aufwertung von Wohnquartieren zur Beseitigung von städtebaulichen 
Funktionsverlusten in innerstädtischen Bereichen unter stärkerer Berücksichtigung des Klimaschutzes 
und der Klimaanpassung als Querschnittsaufgabe 
A 1 I 3.6 
Lindenauer Hafen - Baufeldvorbereitung/Leitungsumverlegung 
2.460.000 2013 - 2015 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen Maßnahme ist abgeschlossen 
A 2 I 3.6 
Lindenauer Hafen - Brückenbau 
385.900 2014 -2015 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen Maßnahme ist abgeschlossen 
A 3 I 3.6 
Lindenauer Hafen -  Freianlagen 
1.397.600 2014 - 2016 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen Maßnahme ist abgeschlossen 
A 4 I 3.6 
Lindenauer Hafen - Wegeverbindg. östl. des Hafenbeckens, Vollendung Hafenrundweg 
434.100 2016 - 2019 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme befindet sich in Umsetzung 
A 5 I 3.6 
Wegeverbindung K.-Heine-Kanal, Infrastrukturverbesserung Saarländer Str. 
410.800 2016 - 2018 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme befindet sich in Umsetzung 
A 6 I 3.6 Anpassung und funktionale Neugestaltung "Lin denauer Markt" 550.000 2018 - 2020 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme in Vorbereitung 
A 7 I 3.6 
Lindenauer Hafen - Freilegung SIB-Fläche, Gestaltung und Hafenbecken) 
2.800.000 2019 - 2020 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel 
A 8 I 3.6 
Spielplatz Lindenauer Hafen 
360.000 2018 - 2020 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel 
A 9 I 3.6 
Neugestaltung Karl-Heine-Platz 
225.000 2019 - 2020 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel 
A 10 I 3.6 
Neugestaltung Stadtplatz hinter dem ehemaligen Rathaus Plagwitz 
105.000 2019 - 2022 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel 
A 11 I 3.6 
Neugestaltung Gießerplatz 
400.000 2023 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel 
A 12 II 3.6 
Neugestaltung Vorplatz Halle 7 Naturkundemuseum – Spinnerei 
600.000 2021 - 2022 
Priorität aufgrund Lage im 
Entwicklungsgebiet Plagwitz/Neulindenau 
gemäß INSEK B2 "Raumstrategie" 
A 13 II 3.6 
Neugestaltung Fußgängerzone Merseburger Straße 
150.000 2023 - 2024 
Priorität nach INSEK 2030, Fachkonzept 
Nachhaltige Mobilität, Handlungsfeld 
Stadtteilidentität und Versorgungsqualität 
an Magistralen stärken und erhalten 
A 14 II 3.6 
Ausbau Rad-Gehwegverbindung Saarländer-/Diezmannstr. 
500.000 2023 - 2026 
Priorität aufgrund Lage im 
Entwicklungsgebiet Plagwitz/Neulindenau 
gemäß INSEK B2 "Raumstrategie" 
A 15 I 3.6 
Fortsetzung Eythraer Bahnschneise; Gleisgrünzug Bahnhof Plagwitz, 4. BA Radwegeverbindung 
300.000 2023 - 2024 
Priorität aufgrund Lage im 
Entwicklungsgebiet Plagwitz/Neulindenau 
gemäß INSEK B2 "Raumstrategie" 
A 16 II 3.6 
Neugestaltung Saalfelder Straße 
750.000 2023 - 2025 
Priorität aufgrund Lage im 
Entwicklungsgebiet Plagwitz/Neulindenau 
gemäß INSEK B2 "Raumstrategie" 
Stadtumbau Programmteil Aufwertung, Fördergebiete Aufwertungsgebiet Leipzig West 
1 von 4 
A 17 II 3.6 
Neugestaltung Westufer, Lindenauer Hafen für Flächen, die nach 2022 gekauft werden 
1.500.000 2024 - 2026 
Handlungsschwerpunkt im INSEK 2030, 
Raumstrategie, Schwerpunktraum Grün- 
und Gewässerverbund sowie 
Fachkonzept Freiraum und Umwelt, 
Handlungsschwerpunkt Stadtentwicklung 
und Freiraumentwicklung 
LW B 
B) Infrastrukturanpassung (technische und soziale) unter stärkerer Berücksichtigung des 
Klimaschutzes und der Klimaanpassung als Querschnittsaufgabe 
Strukturelle und bauliche Anpassungen von städtischen Infrastrukturen und 
Gemeinbedarfseinrichtungen an die demographische Entwicklung 
B 1 I 3.6 
grundhafter Ausbau Demmeringstraße mit Radweg in übergeordneter Funktion - 1. BA, 2. Teilstück 
zwischen Merseburger Straße u. Cranachstraße 242.200 2013 - 2015 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen Maßnahme ist abgeschlossen 
B 2 I 3.6 
grundhafter Ausbau Demmeringstraße 2.BA, Teilabschnitt 1 und 2 mit Radweg in übergeordneter 
Funktion 391.800 2013 - 2017 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen Maßnahme ist abgeschlossen 
B 3 I 3.6 grundhafter Ausbau Siemeringstraße 479.500 2014 - 2017 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen Maßnahme ist abgeschlossen 
B 4 I 3.6 grundhafter Ausbau Felsenkellerstraße 472.000 2014 - 2017 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen Maßnahme ist abgeschlossen 
B 5 I 3.6 grundhafter Ausbau Gießerstraße 1.157.300 2014 - 2019 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Ausschreibung ist erfolgt 
B 6 I 3.6 grundhafter Ausbau Rolf-Axen-Straße 1.030.400 2015 - 2020 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Planung läuft 
B 7 I 3.6 
hocheffiz. KWK gespeiste Wärmeversorgung; Anschluss öffentl. Gebäude, östlicher Hauptstrang 
127.000 2017 - 2020 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme befindet sich in Umsetzung 
B 8 I 3.6 
hocheffiz. KWK gespeiste Wärmeversorgung; Anschluss öffentl. Gebäude, westlicher Hauptstrang 
112.600 2017 - 2020 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme befindet sich in Umsetzung 
B 9 I 3.6 
bauliche Maßnahmen Städtebauliche Neuordnung, strategische Flächenentwicklung Bereich 
Demmering-/Saalfelder Str. (Infrastrukturanpassung)
450.000 2023 - 2025 
Priorität aufgrund Lage im 
Entwicklungsgebiet Plagwitz/Neulindenau 
gemäß INSEK B2 "Raumstrategie" 
B 10 I 3.6 
bauliche Maßnahme: Prüfung der Nachverdichtung Dunckerviertel (Konzept, Infrastrukturanpassung) 
470.000 2023 - 2026 
Priorität aufgrund Lage im 
Entwicklungsgebiet Plagwitz/Neulindenau 
gemäß INSEK B2 "Raumstrategie" 
B 11 I 4.2.1 
Schulhof Robert-Schumann-Gymnasium, Demmeringstr. 84, Sportfreiflächen 
143.800 2015 - 2016 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen Maßnahme ist abgeschlossen 
B 12 I 4.2.1 
Schulhausbaumaßn.u. Maßnahmen an Schulhöfen - Keplergymnasium, Dieskaustr. 76 
249.900 2016 - 2018 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme befindet sich in Umsetzung 
B 13 I 4.2.6 
Musikalische Komödie – Dreilindenstraße 30/32, energetische Sanierung im Rahmen RL nachhaltige 
Stadtentwicklung EFRE 2014 – 2020 138.000 2017 - 2020 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme befindet sich in Umsetzung 
B 14 I 4.2.6 
Musikalische Komödie, Dreilindenstr. 30/32 Zuschauersaal 
5.737.500 2019 - 2020 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme wird vorbereitet 
B 15 II 4.2.6 
Neubau Musikalische Komödie, Dreilindenstr. 30/32 Neubau Kulissenlager 
3.000.000 2023 - 2025 
Priorität nach INSEK 2030, 
Ortsteilstrategie Altlindenau, 
Handlungsschwerpunkt Sicherung und 
Qualifizierung von Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen 
B 16 I 4.2.7 
Sanierungsmaßnahme - Hauptgebäude Schaubühne Lindenfels, 
Karl-Heine Straße 50 357.700 2015 - 2016 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen Maßnahme ist abgeschlossen 
B 17 I 4.2.7 
kulturelle Gemeinbedarfseinrichtung Halle 7 - Baumwollspinnerei, Spinnereistr. 7 
11.250.000 2016 - 2018 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme befindet sich in Umsetzung 
B 18 I 4.2.7 
Mod./Inst. Bandhaus Saarländer Str. 7 
850.000 2020 - 2021 
Priorität nach INSEK 2030, Fachkonzept 
Kultur, Handlungsansatz 
Infrastrukturmaßnahmen 2 von 4 
B 19 I 4.2.8 
Heilandskirche, Weißenfelser Str. 16 - Fassade 2.BA + 3. BA 
1.100.000 2016 - 2017 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen Maßnahme ist abgeschlossen B 20 II 4.2.8 
Taborkirche – Sanierung Westturm, Fassaden- und Dachbereiche 
600.000 2021 - 2022 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie Kleinzschocher, 
Handlungsansatz Unterstützung 
kultureller und Sportangebote von 
Vereinen, Kirchen und Initiativen 
B 21 II 4.2.8 
Ausbau EG-Bereich Heilandskirche als Gemeindefamilienzentrum 
1.500.000 bis 2022 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie Plagwitz, 
Handlungsansatz Unterstützung 
kultureller und Sportangebote von 
Vereinen, Kirchen und Initiativen 
B 22 I 4.2.10 Sanierung Stadtteilbibliothek Plagwitz 1.700.000 2015 - 2017 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen Maßnahme ist abgeschlossen 
B 23 4.2.10 
Philippus Leipzig, Aurelienstraße 54 – energetische Sanierung im Rahmen RL Nachhaltige 
Stadtentwicklung EFRE 2014 – 2020 166.600 2017 - 2020 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme befindet sich in Umsetzung 
LW C Begleitmaßnahmen 
Beteiligung und Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern, Öffentlichkeitsarbeit und „Tag der 
Städtebauförderung“, Quartiersmanagement, Leistungen von Beauftragten, Verfügungsfonds, 
Evaluierung. 
C 1 I 1.1 Tag der Städtebauförderung 30.400 2015 und 2018 Maßnahme ist abgeschlossen 
C 2 I 1.1 Öffentlichkeitsarbeit Lindenauer Hafen 98.300 2015 - 2016 Maßnahme ist abgeschlossen 
C 3 I 1.2 
Öffentlichkeitsarbeit - Stadtteilzeitung Leipziger Westen 
129.500 2016 - 2026 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme läuft 
C 4 I 1.2 
Gebietsbezogenes Mobilitätskonzept 
30.000 2019 - 2020 
Priorität aufgrund INSEK 2030, 
Fachkonzept Nachhaltige Mobilität 
C 5 I 1.2 
Konzept Städtebauliche Neuordnung, strategische Flächenentwicklung Bereich Demmering-/Saalfelder 
Str. (Infrastrukturanpassung) 
50.000 2023 
Priorität aufgrund Lage im 
Entwicklungsgebiet Plagwitz/Neulindenau 
gemäß INSEK B2 "Raumstrategie" 
C 6 I 1.2 
Konzept: Prüfung Nachverdichtung Dunckerviertel (Konzept, Infrastrukturanpassung) 
30.000 2023 
Priorität aufgrund Lage im 
Entwicklungsgebiet Plagwitz/Neulindenau 
gemäß INSEK B2 "Raumstrategie" 
C 7 I 6.1 Steuerung Stadtumbaumaßnahmen Lindenauer Hafen 162.600 2013 -2016 Maßnahme ist abgeschlossen 
C 8 I 6.2 
Stadtumbaumanagement 
1.200.800 2016 - 2026 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme läuft 
C 9 I 6.2/6.3 KfW-Programm 432 zur energetischen Stadt sanierung (Konzept und Sanierungsmanager) 62.800 2013  - 2018 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme in Umsetzung 
C 10 I
6.5 
Leistungen zur Erstellung der erweiterten Begleitinformationen und Unterstützung bei der 
"Selbstevaluierung" der Maßnahme im Aufwertungsgebiet Leipzig West 20.900 2013 - 2025 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel Maßnahme in Umsetzung 
C 11 I 6.7 Einsatz Verfügungsfonds zur Stabilisierung benachteiligter Altbauquartiere 268.800 2013 - 2026 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen 
Abrundungsmaßnahme zur Erreichung 
der Gebietsziele nach INSEK B2, 
Ortsteilstrategie i.V.m. B3 
Umsetzungskapitel laufende Maßnahme 
C 12 I
6.8 Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklung skonzeptes (INSEK) 201.000 2015 - 2017 
Herausarbeitung der 
Wachstumsdiskussion im INSEK und 
stärkere Verankerung des Themas 
Klimaschutz und Energie Maßnahme ist abgeschlossen 
C 13 I
6.8 
Verkehrskonzept Lindenauer Markt 
18.300 2013 - 2016 
Priorität aufgrund Lage im 
fachübergreifende Schwerpunktraum 
Leipziger Westen Maßnahme ist abgeschlossen 
Legende 
Handlungsfelder 
A) Wohnen und Wohnumfeld 
Stabilisierung und Aufwertung von Wohnquartieren zur Beseitigung von städtebaulichen Funktionsverlusten in innerstädtischen Bereichen unter stärkerer 
Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung als Querschnittsaufgabe 
-        durch Gestaltung von öffentlichen Freiflächen (z. B.: Spielplätze, Parks) 
3 von 4 
-        Sanierung von Gebäuden 
-        Schaffung von differenzierten Wohnungsangeboten 
-        Wohnumfeldgestaltung 
-        Maßnahmen der Barrierearmut bzw. -freiheit 
B) Infrastrukturanpassung (technische und soziale)“ unter stärkerer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung als Querschnittsaufgabe 
Strukturelle und bauliche Anpassungen von städtischen Infrastrukturen und Gemeinbedarfseinrichtungen an die demographische Entwicklung 
C) Begleitmaßnahmen 
Beteiligung und Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern, Öffentlichkeitsarbeit und „Tag der Städtebauförderung“, Quartiersmanagement; 
Leistungen von Beauftragten, Verfügungsfonds, Evaluierung. 
Priorität I  = Maßnahmen sind im Förderrahmen enthalten 
Priorität II = Austausch-und Ersatzmaßnahmen für Priorität I 
abgeschlossene Maßnahmen 
4 von 4 
9
8 7
6
5
4
3
2
1
9
8
6
5
4
23
22
20
18
17
16
12
11
10
16
15
14
13
12
11
10
7,17
19,21
1,2,3
13,14,15
Kartengrundlage: Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung
Stand: 05/2018 Maßstab 1:14.500
´
Maßnahmeplan
Stadtumbau
Aufwertungsgebiet
Leipzig West
(ab Programmjahr 2018)
Legende
neue
Gebietsabgrenzung
aktuelle
Gebietsabgrenzung
Anlage 2
A - Wohnen und Wohnumfeld
B - Infrastrukturanpassung
Handlungsfelder
1 
 
Anlage 3:  
 
Statistisches Datenblatt zur Gebietsentwicklung in den Leipziger Stadtumbaugebie- 
ten im Vergleich zur Gesamtstadt 
 
 
 
 
Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen 
 
 
 
 
Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen 
 
 
 
 
Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen 
 
 
 
 
Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen 
 
 
 
 
 
Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen 
 
 
 
 
 

Kartengrundlage: Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung
Stand: 05/2018 Maßstab 1:12.000
´
Anlage 4
Fördergebietsgrenze
Stadtumbau
Aufwertungsgebiet
Leipzig West
(ab Programmjahr 2018)
Legende
Fördergebietsgrenze