9. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-Ifo-07933
Datum: 2019-05-08
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VI-Ifo-07933 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Finanzen 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
9. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters    
FA Finanzen   Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule   Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis 
OR Wiederitzsch   Information zur Kenntnis 
SBB Südost   Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  15.05.2019 Information zur Kenntnis 
 
 
9. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Auf Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit 
September 2018 monatlich ausführlich über die Umsetzung des Sofortmaßnahmen aus 
vorgenannter Drucksache und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
 
 
 
 
 
 
  
2/4
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat  nein  ja, 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses: 
 
 
 
  
3/4
 
Sachverhalt:  
 
1. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen  
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
dargelegt. 
2. Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht 
zur Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 78/ 79 bzw. § 81  
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche ab dem Stichtag des 5. 
Sachstandsberichtes (31.12.2018) bis zum neuen Stichtag (29.04.2019) vollzogen wurden. 
3. Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der  
Anlage 3 der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten 
gegenüber der jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden 
Maßnahmen abgebildet.  
Anlage 3 befindet sich aktuell in Überarbeitung und Abstimmung. Die Darstellung der 
aktualisierten Anlage 3 erfolgt voraussichtlich mit dem 10. Sachstandsbericht. Bis dahin gilt 
Anlage 3 des 8. Sachstandsberichtes fort. 
4. Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen  
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss  
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.  
Hinweise:  
Entsprechend der Hinweise aus dem Fachausschuss Finanzen wurden die Spalten „Ist“ mit 
den tatsächlich vollzogenen Zahlungen sowie „HAR“ mit den Haushaltsausgaberesten 
ergänzt, um die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen abzubilden. Stand 26.04.2019 wurden 
die Haushaltsausgabereste übertragen, sodass die Darstellung in der Spalte HAR 
voraussichtlich nicht weiter präzisiert werden wird.  
Die Anlage 4 wurde mit dem Ziel überarbeitet, einen Informationsmehrwert hinsichtlich der 
Entwicklung der einzelnen Projekte zu bieten. Neu ist die Baukostenentwicklung 
entsprechend vorhandener Beschlusslage. Den Entwurf der neuen Gliederung erhalten Sie 
zusammen mit diesem Sachstandsbericht als Anlage 4a. Es ist vorgesehen die neue 
Gliederung der Anlage 4 ab dem 10. Sachstandsbericht umzusetzen. 
5. Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen  
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert.  
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (=  
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur  
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren.  
Eine wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer  
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden  
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
 
6. Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung 
4/4
Anlage 6 „JVP 2019“ umfasst die Berichterstattung zum Jahresvorhabenplan. Die 
Fortschreibung der Berichtserstattung erfolgt entsprechend VI-HP-07211 quartalsweise. 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen 
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebung nach § 79 bzw. § 81 SächsGemO 
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten 
Anlage 4a Entwurf Anl. 4 – Schulbaumaßnahmen Finanzdaten ab 10. Sachstandsbericht 
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht  
Anlage 6  Jahresvorhabenplan – Bericht zum 31.03.2019 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VI-Ifo-07933 
1.) Kregelstraße 3, Barnet-Licht-Platz (Oberschule) (mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-
05899)  
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe Wettbewerblicher Dialog 06/2018 bis 12/2018  
Planung und Ausführung ca. 12/2018 bis 07/2020 
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022  
⋅ Die Erteilung der Baugenehmigung erfolgte am 28.03 .2019 
⋅ Mit dem Herstellen der Bodenplatte wurde begonnen 
  Maßnahme aktuell im Plan 
 
2.) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium) (mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899)  
Planung ab LPH 5 durch Generalübernehmer 
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren 11/2018 bis ca. 05 /2019 
Planung und Ausführung ca. 06/2019 bis 07/2021 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 (1. BA) bzw. 202 1/2022 (2. BA) 
⋅ Baugenehmigung wurde am 28.01.2019 erteilt 
⋅ Angebotsverfahren wurde am 26.02.2019 gestartet; 1 . Verhandlungsrunde wurde 
durchgeführt 
⋅ Kosten- und Terminrisiko: Die aktuell prognostizie rte Höhe der Projektkosten liegt 
deutlich über dem Haushaltsansatz; Bestätigung mittels Änderungsbeschlusses am 
15.05.2019 erforderlich, andernfalls Fertigstellungstermin nicht mehr haltbar 
 
3.) Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium) 
Planung bis LPH9 
Vergabe Vergabe Einzelgewerke/ Teil-GU 
Ausführung ca. 02/2020 bis 07/2022 
Inbetriebnahme Schuljahr 2022/2023 
⋅ Vorbereitende Entkernungsarbeiten bis Ende Oktober  2019 
⋅ Die Vorbereitung VgV Objektplanung, TGA und Tragwe rksplanung ab LPH 5 wurde 
zugunsten eines Zeitraums für eine vertiefende Klärung und Abstimmung von 
Erkenntnissen aus der Ämtervorabstimmung im Planungsprozess pausiert. 
⋅ Terminrisiko: Fertigstellungsrisiko erhöht sich du rch Aufschub der VgV-Verfahren für die 
Leistungen ab LPH5 
 
4.) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule) 
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren mit Konzeptidee 01 /2019 bis ca. 
09/2019 
Planung und Ausführung ca. 10/2019 bis 07/2021 
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022 
⋅ Angebotsverfahren wurde am 18.03.2019 gestartet; 1 . Verhandlungsrunde in 06/2019 
vorgesehen 
⋅ Im Februar 2019 wurden vorbereitende Rodungsarbeit en durchgeführt 
 Maßnahme Oberschule aktuell im Plan 
 
5.) Glockenstraße 6, Georg-Schumann-Schule (Oberschule) 
Planung bis LPH9 
Vergabe voraussichtlich Vergabe Einzelgewerke 
Planung und Ausführung ca. 06/2018 – 07/2024 
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VI-Ifo-07933 
⋅ geplante Bauzeit 01/2022 bis 07/2024 
⋅ Kostenrisiko: In den Kosten ist noch nicht die vor aussichtliche Preissteigerung bis zum 
geplanten Baubeginn im Jahr 2022 abgebildet; weiterhin wird kurzfristig mit der 
Umfeldplanung begonnen, welche ebenfalls noch nicht im Haushalt abgebildet ist 
 
6.) Hainbuchenstraße 13 (Oberschule) 
Planung bis LPH9 
Vergabe voraussichtlich Vergabe Einzelgewerke 
Planung und Ausführung ca. 06/2018 bis 05/2022 
Inbetriebnahme Schuljahr 2022/2023 
⋅ geplante Bauzeit 01/2020 bis 05/2022 
⋅ 1. Änderung Baubeschluss (Erhöhung Gesamtkosten au f 14,4 Mio. €) mit Beschluss 
durch Ratsversammlung am 17.04.2019 bestätigt  
⋅ Terminrisiko: 2. Änderung Baubeschluss (Vorfinanzi erung Fördermittel 2019 i.H.v. 
570T€) im Umlauf; Beschluss durch Ratsversammlung am 15.05.2019 erforderlich, sonst 
Zeitplan nicht mehr haltbar  
 
7.) Antonienstraße 24, Schule am Adler (Oberschule) 
Planung bis LPH9 
Vergabe voraussichtlich Vergabe Einzelgewerke  
Planung und Ausführung ca. 06/2018 bis 07/2023 
Fertigstellung Baudurchführung in 3 Abschnitten; ze itliche Detailplanung der 
Durchführungsphase steht noch aus 
⋅ Variantenuntersuchung abgeschlossen, Planungsstart  (VgV-Verfahren) 3. Quartal 2019, 
Baudurchführung ab 2021 in 3 Abschnitten 
 
8.) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Dreieck/ Prager Spitze 
(Gymnasium) 
Planung zunächst bis LPH4 
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH4 (Konventionel l o. GÜ) 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
ca. 11/2018 – 06/2020 Planung bis LPH4 
ca. 07/2020 – 07/2023 Planung/ Ausführung ab LPH5 
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024  
⋅ aktuell Vorbereitung VgV-Vergabeverfahren (A, FA, TA, TWP) mit Konzeptidee (A); 
Veröffentlichung etwa 05-06/2019 und Planungsstart etwa 09/2019 
 
9.)  Telemannstraße 9, Gerda-Taro-Schule (Gymnasium) 
Planung bis LPH9 
Vergabe GU-Vergabe auf Basis LPH4 
Planung und Ausführung ca. 06/2018 – 10/2020 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021  
⋅ Der Bauantrag ist im April 2019 eingereicht worden  
⋅ Baubeginn ist für Oktober 2019 geplant, der Überga betermin der fertig gestellten 
Erweiterung ist für Oktober 2020 vorgesehen 
⋅ Sofern einzelne AUR zum Schuljahresbeginn 2020/202 1 benötigt werden, werden diese 
im Bestandsgebäude zur Verfügung gestellt. Diese Vorgehensweise ist mit der 
Schulleitung abgestimmt. 
Übersicht unterjährige Mittelverschiebung 
nach § 79 bzw. § 81 SächsGemO 
(Stand 29.04.2019)
Anlage 2 
zu VI-Ifo-07933
Projekt-
definition Bezeichnung Projekt PSP-Element Kostenart Plan Freigaben APL / ÜPL Lokale 
Sperren Verfügt
Einzelnachwei
s APL/ÜPL 
gem. §§ 79 
oder 81(5) 
SächsGemO
Datum Beschlussgrundlage Anmerkung
7.0000698.70078511000 7.000.000,00 7.000.000,00 -3.382.000,00 3.377.986,08 382.976,47 -1.000.000,0009.08.2018Amt 51; VI-DS-05994
7.0000698.70568110000 -2.100.000,00 -2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 09.08.2018Amt 51; VI-DS-05994
-95.000,0020.09.2018Amt 51; VI-DS-02023-DS-04
-191.000,0008.11.2018Amt 66; TF-SHB 05.09.2018, TOP: 4.6
-183.000,0008.01.2019Amt 51; VI-DS-06687
-763.000,0008.01.2019Amt 51; VI-DS-06687
-150.000,0018.03.2019Amt 51; VI-DS-06696-NF-01
7.0000698 4.900.000,00 4.900.000,00 -3.382.000,00 3.377.986,08 382.976,47 -3.382.000,00
7.0001491.70078511000 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 20.02.2019 Amt 51; VI-DS-06749
7.0001491.70568110000 -114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 20.02.2019 Amt 51; VI-DS-06749
-500.000,0025.04.2019 Amt 51; VI-DS-04706-DS-02
7.0001491 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100.000,00
7.0001059.70078511000 500.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 25.04.2019 Amt 51; VI-DS-04706-DS-02
7.0001059.70568110000 -285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001059 215.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00
7.0001943.70078511000 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0 -500.000,00 25.04.2019 Amt 51; VI-DS-04706-DS-02
7.0001943.70568110000 -188.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0001943 141.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
* Buchungen seit 01.01.2019
Umwidmung Verpflich-
tungsermächtigung
Nachrichtlich aus Haushaltsjahr 2018
Umwidmung Verpflich-
tungsermächtigung
Umwidmung Verpflich-
tungsermächtigung
Aufsplittung der Inves-
titionsmaßnahme in 
7.0001889 Kubus, 
7.0001877 
Erweiterungsbau, 
7.0001844 Oberschule, 
7.0001750 Neubau 
Sporthalle. 
Grundschule 
Rückmarsdorf, Erw.bau
Christian-Gottlob-Frege-
Schule
Paul-Robeson-Schule
Schulstandort Ihmelsstraße 
- OS
1/1
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-07933 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
122 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 
(enrg.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02  s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24 
129 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung (in n.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02  s. ID 65  s. ID 65  s. ID 65  s. ID 65  s. ID 65 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau FÖS Sanierung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378       7.843.8 50 €         258.033 €           251.602 €       5. 695.000 €       2.148.850 € 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01       2.053.000 €                     - €                       - €                      - €       2.0 53.000 € 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS Sanierung 2019 RBV-135 1/12 VI-DS-02210- 
DS-03     10.870.000 €      6.160.859 €        4.938.358 €       6.886.875 €       3.983.125 € 
31 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.) 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03       4.681.700 €                     - €                       - €       1.680.000 €       3.001.700 € 
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanier ung (inn.) 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03       3.547.300 €      1.496.124 €        2.051.496  €       1.234.680 €       2.312.620 € 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung (inn.) 2019 VI- DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03       4.456.370 €         302.072 €        3.751.31 6 €       3.050.000 €       1.406.370 € 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2020 - VI-D S-06442       1.368.000 €                     - €                       - €                      - €       1.368.000 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       3.800.000 €         120.000 €           700.0 00 €                      - €       3.800.000 € 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 - -       1.100.000 €                     - €                       - €                      - €       1.100.000 € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.500.000 €         120.000 €           550.0 00 €                      - €       5.500.000 € 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-03 634 VI-DS-05360       4.600.000 €      1.024.415 €           335.373 €       1.748.000 €       2.852.000  € 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       4.500.000 €         478.000 €           400.0 00 €                      - €       4.500.000 € 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 2020 VI-DS-03932- 
NF-02 -       2.000.000 €                     - €                       - €                      - €       2. 000.000 € 
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS Neubau 2020 VI-DS-0185 4 VI-DS-04754- 
NF-02     15.752.000 €      3.694.825 €        1.496.715 €       6.057.500 €       9.694.500 € 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676- 
DS-03       6.581.500 €      1.686.579 €        3.862.455  €       3.620.600 €       2.960.900 € 
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02       8.026.000 €      3.263.589 €        4.839.774  €       4.243.650 €       3.782.350 € 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) 2020 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03       2.700.000 €         538.736 €        2.369.94 9 €       1.923.750 €          776.250 € 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung (inn.) 2 020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02       9.794.000 €      1.796.858 €        4.564.355  €       5.603.100 €       4.190.900 € 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf (Interi m) GS Erweiterung 2021 VI-DS-03932- 
NF-02 -       1.100.000 €                     - €           120.000 €                      - €       1.100.00 0 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz Ehrenberg GS Erweiterung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.900.000 €      2.855.500 €        1.179.664  €       2.470.000 €       3.430.000 € 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau 2021 VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
26.04.2019 
HAR 2018 
vorläufig 
17.04.2019 
ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung Maßnahme 
Stand: 26.04.2019 
13:28 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-07933 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
26.04.2019 
HAR 2018 
vorläufig 
17.04.2019 
ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung Maßnahme 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 VI-DS-01854 -       6.500.000 €           34.727 €           482.273 €       2.280.000 €       4.220.000 € 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 VI-DS-03932- 
NF-02 -       3.950.000 €           25.064 €           341 .018 €                      - €       3.950.000 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2023 - -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2023 - -     12.00 0.000 €                     - €                       - €                      - €     12.000.000 € 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Erwe iterung 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -     12.000.000 €                     - €             67.351 €                      - €     12.000.000  € 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS Neuba u 2024 VI-DS-06749 -     22.700.000 €                     - €                       - €       9.080.000 €     13.620.000 € 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr./Investorenmodell) Grundschule GS Neubau 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 - -       6.900.000 €                     - €                       - €                      - €       6.900.000 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 - -       6.000.000 €                     - €                       - €       2.280.000 €       3.720.0 00 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 - -     17.000.000 €                     - €                       - €       6.460.000 €     10.540.00 0 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 25 - -     17.300.000 €                     - €                       - €       6.840.000 €     10.460.00 0 € 
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS Umnutzung 2025 - -       8.420.000 €                     - €                       - €                      - €       8.420. 000 € 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01       2.053.000 €                     - €                       - €                      - €       2.0 53.000 € 
198 Braunstraße (o. HNr.) Grundschule Schönefeld GS Neu bau 2026 - -     18.000.000 €                     - €                       - €       6.840.000 €     11.1 60.000 € 
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau 2026 - -     16.000.000 €                     - €                       - €       6. 080.000 €       9.920.000 € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS Neubau 2026 - -     18.000.000 €                     - €                       - €       6.840.000 €     11.160.000 € 
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 - -     18.000.000 €                     - €                       - €       6.840.000 €     11.160. 000 € 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 - -     18.000.000 €                     - €                       - €       6.840.000 €     11.160.000 €  
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 VI-DS-01854 -     18.000.000 €                     - €                       - €       6.840.000 €     1 1.160.000 € 
29 Im Zipfel (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 - -     16.000.000 €                     - €                       - €       6.080.000 €       9.920.000 € 
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau GS Ne ubau 2027 - -     18.000.000 €                     - €                       - €                      - €     18.000.000 € 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -     18.000.000 €                     - €                       - €                      - €     18.000.000 € 
Stand: 26.04.2019 
13:28 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-07933 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
26.04.2019 
HAR 2018 
vorläufig 
17.04.2019 
ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung Maßnahme 
6 Addis-Abeba-Platz (o. HNr.) Grundschule GS, SH Neubau 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02     22.319.000 €      3.388.743 €      11.817.773 €      12.112.499 €     10.206.501 € 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-03     19.775.000 €      3.790.038 €      11.858.207 €      11.622.920 €       8.152.080 € 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 VI-DS- 02035 VI-DS-05641     16.000.000 €      1.855.948 €        2.177.754 €       5.358.130 €     10.641.870 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH Neubau 2023 VI-DS-06977 -     23.785.905 €           28.723 €           878.905 €     11.816.100 €     11.969.805 € 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau 2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -     20.000.000 €                     - €           200.000 €       7.600.000 €     12.400.000 € 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Br andschutz 2019 - VI-DS-06334          768.500 €           63.374 €           160.278 €                      - €          768.500 € 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.500.000 €         170.000 €                       - €                      - €       5.500.000  € 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.000.000 €         100.000 €                       - €                      - €       5.000.000  € 
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     16.000.000 €      1.001.341 €           868.095  €                      - €     16.000.000 € 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule Haus 1 GY Sanier ung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-06378       5.822.050 €         276.596 €           532.240 €       4.042.700 €        1.779.350 € 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2021 - -       1.705.000 €                     - €                       - €                      - €       1.705.000 € 
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21  s.ID163  s. ID163  s ID163  s.ID163  s.ID163 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 2 GY Sanier ung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378       8.465.100 €         371.775 €           444.834 €       6.207.300 €        2.257.800 € 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) GY Umnutzun g 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     12.000.000 €         369.237 €           873.88 6 €                      - €     12.000.000 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 - -       4.550.000 €           79.227 €           674.292 €          800.000 €       3.750.000 € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 - -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01     21.700.000 €                     - €           183.000 €       8.246.000 €     13.454.000 € 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium Wiederitzsch GY Neu bau 2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     20.000.000 €           10.857 €           160.0 00 €                      - €     20.000.000 € 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtaus-endfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 20 27 - -     26.000.000 €                     - €                       - €       9.880.000 €     16.120.00 0 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Sanierung 2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06     30.532.846 €      8.217.586 €        6.700.839 €     11.200.000 €     19.332.846 € 
Stand: 26.04.2019 
13:28 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-07933 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
26.04.2019 
HAR 2018 
vorläufig 
17.04.2019 
ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung Maßnahme 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße Gymnasium (Prager Dreieck) GY, SH Neubau 2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     32.000.000 €           21.735 €             57. 623 €     12.160.000 €     19.840.000 € 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) GY, SH Neubau 2025 VI-DS-01854 -     25.000.000 €           46.848 €           649.267 €       9.500.000 €     15.500.000 € 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 - -     26.000.000 €                     - €                       - €       9.880.000 €     16.120.000 € 
36 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 
(energ.) 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02       3.832.750 €      2.556.004 €        1.810.975  €       2.057.550 €       1.775.200 € 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung (inn .) 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02       4.678.000 €         971.701 €        3.705.20 6 €       2.834.350 €       1.843.650 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       4.500.000 €         378.000 €           550.0 00 €                      - €       4.500.000 € 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02-DS-02       6.550.000 €      2.316.712 €        3.868.841  €       4.168.150 €       2.381.850 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 020 - VI-DS-04169- 
NF-02       3.520.000 €           81.217 €           183. 322 €       1.408.000 €       2.112.000 € 
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2 020 VI-DS-05899- 
NF-21 VI-DS-06478     24.300.000 €      2.135.022 €        6.641.304 €                      - €     24.300.00 0 € 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 2020 VI-DS -03635 VI-DS-05072       5.466.000 €         982.890 €           258.135 €       1.710.000 €       3.756 .000 € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung (inn.) 2020 V I-DS-01854 VI-DS-06378       5.940.800 €         214. 626 €           390.147 €       4.208.000 €       1 .732.800 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Brandschutz 2021 - -       2.055.000 €             7.524 €             55.000 €                      - €       2.055.000 € 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01     29.900.000 €         242.494 €        1.300.179  €     14.000.000 €     15.900.000 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-02     14.400.000 €         660.089 €           443.99 8 €       6.733.500 €       7.666.500 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 3 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       8.000.000 €           15.646 €             30 .000 €       3.040.000 €       4.960.000 € 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 2 024 VI-DS-03932- 
NF-02 -       6.000.000 €           80.366 €           512 .771 €       1.064.000 €       4.936.000 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 - -       2.400.000 €                     - €                       - €          91 2.000 €       1.488.000 € 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     15.180.000 €         584.647 €           237.02 2 €       5.768.400 €       9.411.600 € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -       7.000.000 €                     - €           130.000 €                      - €       7.000.00 0 € 
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav-Fechner- 
Schule) OS Reaktivierung 2025 - -       9.000.000 €                     - €                       - €                      - €       9.000.000 € 
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2025 - -       5 .000.000 €                     - €                       - €                      - €       5.000.000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freilade- 
bahnhof/Investorenmod.) OS Neubau 2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 - -     20.000.000 €                     - €                       - €       7.600.000 €     12.400.000 € 
Stand: 26.04.2019 
13:28 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-07933 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
26.04.2019 
HAR 2018 
vorläufig 
17.04.2019 
ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung Maßnahme 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Flächensuche 2028 - -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 - -     20.000.000 €                     - €                       - €       7.600.000 €     12.400.000 € 
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau 
OS, GY, 
FÖS Erweiterung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378     21.199.700  €         909.797 €           299.210 €     13.249 .050 €       7.950.650 € 
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     20.000.000 €         143.097 €           522.02 5 €                      - €     20.000.000 € 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) OS, SH Neubau 2025 VI-DS-01854 -     20.000.000 €           21.962 €           478.039 €       7.600.000 €     12.400.000 € 
167 Edisonstraße (o. HNr.) Christoph-Arnold-Schule SH,  GS Neubau 2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629       4.376.000 €           63.116 €             49.541 €       1.662.880 €       2.713.120  € 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 20 21 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849       4.970.000 €         254.916 €             77.508 €       2.661.900 €       2.308.100 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 VI-DS-06 912 -       2.300.000 €                     - €                       - €       1.638.750 €          661 .250 € 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS Neub au 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -       5.265.000 €         261.977 €             93 .675 €       1.216.000 €       4.049.000 € 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm-Busch-Sch ule SH, GS Neubau 2024 VI-DS-06749 -     15.100.000 €                     - €                       - €       5.284.000 €       9.816.000 € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 - -       5.000.000 €                     - €                       - €       1.900.000 €       3.100.000 € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 - -       4.200.000 €                     -  €                       - €       1.900.000 €       2.300.000 € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 - -       5.000.000 €                     - €                       - €       1.900.000 €       3 .100.000 € 
195 Ferdinand-Rhode-Straße / 
Wundtstraße 
Sporthalle (Petrischule + Schule am 
Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 - -       6.500.000 €                     -  €                       - €       2.470.000 €       4.030.000 € 
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02       6.220.600 €      3.420.929 €        2.316.780  €       3.911.600 €       2.309.000 € 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -       5.500.000 €           96.365 €           402 .361 €       2.090.000 €       3.410.000 € 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -       5.000.000 €             8.187 €             80.000 €       1.900.000 €       3.100.000 € 
105 Thiemstraße/ Ambrosius-Barth- 
Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -       4.200.000 €                     - €           105.265 €       1.596.000 €       2.604.000 € 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 - -       6.000.000 €                     - €                       - €                      - €       6.000.000 € 
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS Neubau 2025 - -       4.200.000 €                     - €                       - €       1.155.000 €       3.045.000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 - -       5.000.000 €                     - €                       - €       1.900.000 €       3.100.000 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2026 - -       5.400.000 €                     - €                       - €       1.900.000 €       3.500.000 € 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01     13.250.000 €         366.517 €        1.389.095  €       4.855.700 €       8.394.300 € 
Stand: 26.04.2019 
13:28 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-07933 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
26.04.2019 
HAR 2018 
vorläufig 
17.04.2019 
ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung Maßnahme 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 04.2019 formelbedingt hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 
2018 (derzeit Entwurfs-Status) 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
 risikobehaftet - 
Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
Stand: 26.04.2019 
13:28 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Entwurf Anlage 4 ab 10. Sachstandsbericht 
Schulbaumaßnahmen - Finanzübersicht 
Anlage 4a 
zu VI-DS-07933 
Ausgangs- 
beschluss 1. Änderung 2. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
122 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 
(enrg.)  s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID 24  s. ID24  s. ID24 
129 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 
(inn.)  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID 65  s. ID65  s. ID65 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau FÖS Sanierung      7.843.850 €      7.843.850 €                    - €                    - €         25 8.033 €          251.602 €      5.695.000 €      2. 148.850 € 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g      2.053.000 €      2.053.000 €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €      2.053.000 € 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS Sanierung    10.870.0 00 €      9.270.000 €    10.870.000 €                    - €      6.160.859 €       4.938.358 €      6 .886.875 €      3.983.125 € 
31 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.)      4.681.700 €      3.726.700 €      4.681.700 €                    - €                    - €                     - €      1.680.000 €      3.001.700 € 
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(inn.)      3.547.300 €      3.350.300 €      3.547.300 €                    - €      1.496.124 €       2.051 .496 €      1.234.680 €      2.312.620 € 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(inn.)      4.456.370 €      4.456.370 €                    - €                    - €         302.072 €       3.751.316 €      3.050.000 €      1.406.370 € 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung      1.36 8.000 €      1.368.000 €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €      1.368.0 00 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g      3.800.000 €      3.500.000 €                    - €                    - €         120.000 €          700.000 €                    - €      3.800.0 00 € 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung      1.100.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €      1.100.000 € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung      5.500.000 €      5.500.000 €                    - €                    - €         120.00 0 €          550.000 €                    - €      5.500.000 € 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung      4.600.0 00 €      4.600.000 €                    - €                    - €      1.024.415 €          335.373 €      1.748.000 €      2.852.000 € 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung      4.500. 000 €      4.500.000 €                    - €                    - €         478.000 €          400.00 0 €                    - €      4.500.000 € 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung      2.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    -  €                     - €                    - €      2.000.000 € 
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS Neubau    15.752.000 €    15.752.000 €                    - €                    - €      3.694.825 €       1.496.715 €      6.057.500 €      9.694.500 € 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung      6.581.500 €      5.081.500 €      6.581.500  €                    - €      1.686.579 €       3. 862.455 €      3.620.600 €      2.960.900 € 
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.)      8.026.000 €      5.956.000 €      8.026.000 €                    - €      3.263.589 €       4.839 .774 €      4.243.650 €      3.782.350 € 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.)      2.700.000 €      2.700.000 €                    - €                    - €         538.736 €       2.369.949 €      1.923.750 €         776.250 € 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 
(inn.)      9.794.000 €      7.864.000 €      9.794.000 €                    - €      1.796.858 €       4.564 .355 €      5.603.100 €      4.190.900 € 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf (Interi m) GS Erweiterung      1.100.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €          120.000 €                    - €      1.100.000 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz Ehrenberg GS Erweiterung      5.900.000 €      5.900.000 €                    - €                    - €      2.85 5.500 €       1.179.664 €      2.470.000 €      3.4 30.000 € 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau                    - €                    -  €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
Maßnahme ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Planung 2019-2024 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
26.04.2019 
HAR 2018 
vorläufig 
17.04.2019 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Stand: 26.04.2019 
13:35 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Entwurf Anlage 4 ab 10. Sachstandsbericht 
Schulbaumaßnahmen - Finanzübersicht 
Anlage 4a 
zu VI-DS-07933 
Ausgangs- 
beschluss 1. Änderung 2. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Planung 2019-2024 Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
26.04.2019 
HAR 2018 
vorläufig 
17.04.2019 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung      6.500.000 €                    - €                    - €                    - €           34.727 €          482.273 €      2.280.000 €      4.220.000 € 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung      3.950.000 €                    - €                    - €                    - €           25.064 €           341.018 €                    - €      3.9 50.000 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €                     -  €                    - €                    - € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau    12.000.000 €                     - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €    12.000.000  € 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Erwe iterung    12.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €            67.351 €                    - €    12.000.000 € 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS Neuba u    22.700.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      9.080.000 €    13.620.000 € 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr./Investorenmodell) Grundschule GS Neubau                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng      6.900.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €      6.900.000 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung      6.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      2.280.000 €      3 .720.000 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    17.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      6.460.000 €    10. 540.000 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau    17.300.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      6.840.000 €    10. 460.000 € 
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS Umnutzung      8.42 0.000 €                    - €                    -  €                    - €                    - €                     - €                    - €      8 .420.000 € 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung      2.053.000 €      2.053.000 €                    - €                    - €                    - €                      - €                    - €      2.053.000 € 
198 Braunstraße (o. HNr.) Grundschule Schönefeld GS Neu bau    18.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau    16.000.0 00 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      6.080.000 €      9.920.000 € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS Neubau    18.0 00.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.0 00 € 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau    18.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.160.000 € 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    18 .000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                      - €      6.840.000 €    11.160 .000 € 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    1 8.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      6.840.000 €    11.16 0.000 € 
29 Im Zipfel (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau    16.0 00.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      6.080.000 €      9.920. 000 € 
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau GS Ne ubau    18.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €    18.000.000 € 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau                    - €                    - €                    - €                    -  €                    - €                     - €                    - €                    - € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau    18.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €    18.000.000 € 
Stand: 26.04.2019 
13:35 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Entwurf Anlage 4 ab 10. Sachstandsbericht 
Schulbaumaßnahmen - Finanzübersicht 
Anlage 4a 
zu VI-DS-07933 
Ausgangs- 
beschluss 1. Änderung 2. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Planung 2019-2024 Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
26.04.2019 
HAR 2018 
vorläufig 
17.04.2019 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
6 Addis-Abeba-Platz (o. HNr.) Grundschule GS, SH Neubau    22.319.000 €    17.000.000 €    22.319.000 €                    - €      3.388.743 €     11.817.773  €    12.112.499 €    10.206.501 € 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau    19.775.000 €    17.075.000 €    19.775.000  €                    - €      3.790.038 €     11.8 58.207 €    11.622.920 €      8.152.080 € 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau    16.000. 000 €    16.000.000 €                    - €                    - €      1.855.948 €       2.177.754 €       5.358.130 €    10.641.870 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH Neubau    2 3.785.905 €                    - €                    - €                    - €           28.723 €          878.905 €    11.816.100 €    11.969.805 € 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau    20.0 00.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €          200.000 €      7.600.000 €    12.400.000 € 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Br andschutz         768.500 €         768.500 €                    - €                    - €           6 3.374 €          160.278 €                    - €         768.500 € 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung      5.500.000 €      5.500.000 €                    - €                    - €         170.000 €                     - €                    - €      5.500.000 € 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung      5.000.000 €      5.000.000 €                    - €                    - €         100.000 €                     - €                    - €      5.000 .000 € 
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(1. BA) GY Reaktivierung    16.000.000 €    16.000.000 €                    - €                    - €      1.00 1.341 €          868.095 €                    - €    16.000.000 € 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule Haus 1 GY Sanier ung      5.822.050 €      5.822.050 €                    - €                    - €         276.596 €          532.240 €      4.042.700 €      1.779.350 €  
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g      1.705.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €      1.705.000 € 
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(2. BA) GY Reaktivierung  s.ID163  s.ID163  s.ID163  s.ID163  s. ID163  s ID163  s.ID163  s.ID163 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 2 GY Sanier ung      8.465.100 €      8.465.100 €                    - €                    - €         371.775 €          444.834 €      6.207.300 €      2.257.800 €  
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) GY Umnutzun g    12.000.000 €    12.000.000 €                    - €                    - €         369.237 €          873.886 €                    - €    12.000.000 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz      4.550.000 €                    - €                    - €                    - €           79.2 27 €          674.292 €         800.000 €      3.75 0.000 € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau    21.700.000 €    21.700.000 €                    - €                    - €                    - €          183.000 €       8.246.000 €    13.454.000 € 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium Wiederitzsch GY Neu bau    20.000.000 €    20.000.000 €                    - €                    - €           10.857 €          160.000 €                    - €    20.000.0 00 € 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtaus-endfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau                    - €                    -  €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau    26.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      9.880.000 €    16. 120.000 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Sanierung    3 0.532.846 €    30.532.846 €                    - €                    - €      8.217.586 €       6.700 .839 €    11.200.000 €    19.332.846 € 
Stand: 26.04.2019 
13:35 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Entwurf Anlage 4 ab 10. Sachstandsbericht 
Schulbaumaßnahmen - Finanzübersicht 
Anlage 4a 
zu VI-DS-07933 
Ausgangs- 
beschluss 1. Änderung 2. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Planung 2019-2024 Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
26.04.2019 
HAR 2018 
vorläufig 
17.04.2019 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße Gymnasium (Prager Dreieck) GY, SH Neubau    32.000.000  €                    - €                    - €                    - €           21.735 €            57.623 €    12.160.000 €    19.840.000 € 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) GY, SH Neubau    25.000.000 €                    - €                    - €                    - €           46.848 €          649.267 €      9.500.000 €    15.500.000 € 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau    2 6.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      9.880.000 €    16.12 0.000 € 
36 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 
(energ.)      3.832.750 €      2.887.750 €      3.832.750 €                    - €      2.556.004 €       1.810 .975 €      2.057.550 €      1.775.200 € 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 
(inn.)      4.678.000 €      3.978.000 €      4.678.000 €                    - €         971.701 €       3.70 5.206 €      2.834.350 €      1.843.650 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung      4.500.000 €      4.500.000 €                    - €                    - €         378.000 €          550.000 €                    - €      4.500.000 € 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung      6.550.000 €      5.850.000 €      6.550.000 €                    - €      2.316.712 €       3.868.8 41 €      4.168.150 €      2.381.850 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung      3.520.000 €      3.520.000 €                    - €                    - €           81.217 €          183.322 €      1.408.000 €      2.112.000 € 
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz OS Neubau    24.300.000 €    18.000.000 €    24.300.000 €                    - €      2.135.022 €       6.641.304  €                    - €    24.300.000 € 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung      5.46 6.000 €      5.466.000 €                    - €                    - €         982.890 €          258. 135 €      1.710.000 €      3.756.000 € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 
(inn.)      5.940.800 €      5.940.800 €                    - €                    - €         214.626 €          390.147 €      4.208.000 €      1.732.800 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Brandschutz      2.055.000 €                    - €                    - €                    - €             7.524 €            55.000 €                    - €      2.055.000 € 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung    29.900.0 00 €    29.900.000 €                    - €                    - €         242.494 €       1.300.179 €     14.000.000 €    15.900.000 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung    14 .400.000 €      9.500.000 €    14.400.000 €                    - €         660.089 €          443.998 €      6.733.500 €      7.666.500 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung      8.000.000 €      8.000.000 €                    -  €                    - €           15.646 €            30.000 €      3.040.000 €      4.960.000 € 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz      6.000.000 €                    - €                    - €                    - €           80.366 €          512.771 €      1.064.000 €      4.936.00 0 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung      2.400.000 €                    - €                    - €                    - €                     - €                     - €         912.000 €      1.488.000 € 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung    15.180.000 €    13.000.000 €                    -  €                    - €         584.647 €          237.022 €      5.768.400 €      9.411.600 € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung      7.0 00.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €          130.000 €                    - €      7.000 .000 € 
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav-Fechner- 
Schule) OS Reaktivierung      9.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €      9.000.000 € 
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau      5.000.00 0 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €      5.000 .000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freilade- 
bahnhof/Investorenmod.) OS Neubau                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau    20.000. 000 €                    - €                    - €                     - €                    - €                     - €      7.600.000 €    12.400.000 € 
Stand: 26.04.2019 
13:35 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Entwurf Anlage 4 ab 10. Sachstandsbericht 
Schulbaumaßnahmen - Finanzübersicht 
Anlage 4a 
zu VI-DS-07933 
Ausgangs- 
beschluss 1. Änderung 2. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Planung 2019-2024 Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
26.04.2019 
HAR 2018 
vorläufig 
17.04.2019 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Flächensuche                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    - €                    - € 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau    20. 000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      7.600.000 €    12.400. 000 € 
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau 
OS, GY, 
FÖS Erweiterung    21.199.700 €    21.199.700 €                    - €                    - €         909.7 97 €          299.210 €    13.249.050 €      7.950. 650 € 
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau    20.000.000 €    20.000.000 €                    - €                    - €         143.097 €          522.025 €                    - €    20.000.0 00 € 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) OS, SH Neubau    20.000.000 €                    - €                    - €                    - €           21.962 €          478.039 €      7.600.000 €    12.400.000 € 
167 Edisonstraße (o. HNr.) Christoph-Arnold-Schule SH,  GS Neubau      4.376.000 €      4.376.000 €                    - €                    - €           63. 116 €            49.541 €      1.662.880 €      2.7 13.120 € 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau      4.970.000 €      4.970.000 €                    - €                    - €         254.916 €            77.508 €      2.661.900 €      2.308.100 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau      2.300.0 00 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      1.638.750 €         661.250  € 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS Neub au      5.265.000 €                    - €                    - €                    - €         261.97 7 €            93.675 €      1.216.000 €      4.049 .000 € 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm-Busch-Sch ule SH, GS Neubau    15.100.000 €                    -  €                    - €                    - €                    - €                     - €      5 .284.000 €      9.816.000 € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau      5.000. 000 €                    - €                    - €                     - €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000  € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau      4.200.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      1.900.000  €      2.300.000 € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau      5.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.000 € 
195 Ferdinand-Rhode-Straße / 
Wundtstraße 
Sporthalle (Petrischule + Schule 
am Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau      6.500.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      2.470.000  €      4.030.000 € 
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau      6.220.600 €      5.489.959 €      6.220 .600 €                    - €      3.420.929 €       2.316.780 €      3.911.600 €      2.309.000 € 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau      5.500.000 €                    - €                    - €                    - €           96 .365 €          402.361 €      2.090.000 €      3.4 10.000 € 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau      5 .000.000 €                    - €                    - €                    - €            8.187 €            80.000 €      1.900.000 €      3.100.000 € 
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau      4.200.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €          10 5.265 €      1.596.000 €      2.604.000 € 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau      6.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €                    -  €      6.000.000 € 
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS Neubau      4 .200.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                      - €      1.155.000 €      3.04 5.000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau      5.00 0.000 €                    - €                    -  €                    - €                    - €                     - €      1.900.000 €      3.100.0 00 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau      5.400.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                     - €      1.900. 000 €      3.500.000 € 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau    13.250.000 €    13.250.000 €                    - €                    - €         366.517 €       1.389.095 €      4.855.700 €      8.394.300 €  
Stand: 26.04.2019 
13:35 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Entwurf Anlage 4 ab 10. Sachstandsbericht 
Schulbaumaßnahmen - Finanzübersicht 
Anlage 4a 
zu VI-DS-07933 
Ausgangs- 
beschluss 1. Änderung 2. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Planung 2019-2024 Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Zahlungen 
gesamt 
26.04.2019 
HAR 2018 
vorläufig 
17.04.2019 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Datums- 
angabe 04.2019 formelbedingt hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
Stand: 26.04.2019 
13:35 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Termiübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-07933 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
122 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 
(enrg.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
129 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau FÖS Sanierung 2021 01.2018 11.2015 11.2018 10.2018 11.2019 04.2019 08.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.2018 03.2018 06.2 019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS Sanierung 2019 10.2015 05.2016 11.2016 10.2016 06.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-03 
31 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 08.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(inn.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 10.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2019 01.2016 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 12.20 19 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2020 01.2019 12.2018 09.2019 04.2019 03.2020 - VI-DS-06442 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 04.2019 07.2 020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 07.2019 04.2019 01.2020 04.2019 07.2020 - -
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02.2019 04.2 019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 09.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 08.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 08.2018 04.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 2020 09.2015 03.2017 08.2019 04.2019 02.2020 04.2019 08.2020 VI-DS-03932- 
NF-02 -
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS Neubau 2020 09.2015 11. 2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 05.2018 06 .2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676- 
DS-03 
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) 2020 07.2016 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 06.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf (Interi m) GS Erweiterung 2021 07.2016 05.2017 06.2019 04.2019 06.2 020 04.2019 06.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 -
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz Ehrenberg GS Erweiterung 2021 08.2016 06.2018 06.2018 06.2018 08.201 9 04.2019 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau 2021 08.2016 01.2017 04.2019 04.2019 08.2019 04.2 019 07.2021 VI-DS-03155- 
NF-02 -
Maßnahme ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Fertig- 
stellung 
Plan 
Stand: 26.04.2019 
13:22 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Termiübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-07933 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Maßnahme ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Fertig- 
stellung 
Plan 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 07.2019 11.2015 06.2020 04.2019 06.2021 04.20 19 06.2023 VI-DS-01854 -
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 03.2019 05.2017 06.2019 04.2019 07.2022 04.2019 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2023 08.2018 04.2019 07.2020 04.2019 07 .2021 04.2019 07.2023 - -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2023 08.2019 04.2 019 07.2020 04.2019 07.2021 04.2019 07.2023 - -
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Erwe iterung 2024 08.2019 05.2017 07.2021 04.2019 08.2022 04.20 19 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS Neuba u 2024 01.2019 02.2019 12.2020 04.2019 08.2021 04.2019 07.2 024 VI-DS-06749 -
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr./Investorenmodell) Grundschule GS Neubau 2024 08.2019 01.2017 02.2019 04.2019 08.2022 04.2019 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 08.2020 04.2019 07.2021 04.2019 08.2022 04.2019 07. 2024 - -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 04.2019 08.2021 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 - -
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS Umnutzung 2025 12.20 19 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 - -
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 08.2021 05.2017 07.2023 04.2019 07.2024 04.2019 07.20 26 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
198 Braunstraße (o. HNr.) Grundschule Schönefeld GS Neu bau 2026 08.2021 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04.2019 07 .2026 - -
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) 
Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04.2 019 07.2026 - -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS Neubau 2026 08. 2021 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04.2019 07.2026 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 08.2021 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04.2019 07.2026 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 0 8.2021 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04.2019 07.2026 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 11.2015 08.2023 04.2019 07.2025 04.2019 07.2027 VI -DS-01854 -
29 Im Zipfel (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08. 2022 05.2017 07.2024 04.2019 07.2025 04.2019 07.2027 - -
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau GS Ne ubau 2027 08.2022 04.2019 07.2024 04.2019 07.2025 04.2019 0 7.2027 - -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -
Stand: 26.04.2019 
13:22 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Termiübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-07933 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Maßnahme ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Fertig- 
stellung 
Plan 
6 Addis-Abeba-Platz (o. HNr.) Grundschule GS, SH Neubau 2020 08.2015 11.2015 02.2017 11.2017 03.2018 03.2018 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 08.2015 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.201 8 07.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-03 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 10.201 5 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 11.2018 09.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH Neubau 2023 04.2019 04.2019 05.2020 04.2019 11.2020 04.2019 06.2023 VI -DS-06977 -
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau 2025 06. 2019 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Br andschutz 2019 10.2018 11.2018 02.2019 04.2019 07.2019 - VI-DS-06334 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.2018 04.2019 07 .2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 11.2015 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 04.2019 10.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 04.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule Haus 1 GY Sanier ung 2020 07.2015 11.2015 05.2018 10.2018 05.2019 04.2019 06 .2020 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2021 09.2019 04.2019 08.2019 04.2019 07.2021 - -
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 04.2019 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 2 GY Sanier ung 2021 11.2016 11.2015 01.2019 10.2018 01.2020 04.2019 10 .2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) GY Umnutzun g 2022 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 04.2019 07.2 022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 08.2018 06.2018 07.2020 04.2019 07.2021 04.2019 07. 2023 - -
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 07.2020 04.2019 07.2021 04.2019 07.2023 - -
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.201 7 02.2019 01.2019 02.2020 04.2019 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium Wiederitzsch GY Neu bau 2023 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 04.2019 07 .2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2024 08.2019 01.2017 09.2019 04.2019 08.2022 04.2019 07. 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtaus-endfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau 2024 08.2019 01.2017 09.2019 04.2019 08.2022 04.2 019 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 20 27 08.2022 04.2019 07.2024 04.2019 07.2025 04.2019 07.2027 - -
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Sanierung 2021 08.2016 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 01.2018 07.2021 RB V-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06 
Stand: 26.04.2019 
13:22 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Termiübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-07933 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Maßnahme ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Fertig- 
stellung 
Plan 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße Gymnasium (Prager Dreieck) GY, SH Neubau 2023 08.2018 06 .2018 07.2020 06.2018 07.2021 04.2019 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) GY, SH Neubau 2025 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 VI-DS-01854 -
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 04.2019 07.2027 - -
36 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 
(energ.) 2019 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 10.2017 07.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 
(inn.) 2019 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 09.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02 .2019 04.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 02.2015 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 04.2018 01.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02-DS-02 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 020 04.2017 11.2015 02.2018 08.2017 03.2019 04.2019 12.202 0 - VI-DS-04169- 
NF-02 
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2 020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 04.2019 07.202 0 VI-DS-05899- 
NF-21 VI-DS-06478 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 2020 03.20 15 05.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 02.2020 VI-DS-0 3635 VI-DS-05072 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 
(inn.) 2020 09.2015 11.2015 07.2018 10.2018 07.2019 04.2019 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Brandschutz 2021 07.2019 04.2019 07.2020 04.2019 07.2021 - -
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 08.2016 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 04.2019 07.2021 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 0 6.2017 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 04.2019 05.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-02 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 3 08.2018 06.2018 06.2018 06.2018 03.2021 04.2019 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 2 024 05.2017 05.2017 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.202 4 VI-DS-03932- 
NF-02 -
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 08.2019 04.2019 07.2021 04.2019 08 .2022 04.2019 07.2024 - -
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 024 08.2019 06.2018 06.2018 06.2018 08.2022 04.2019 07.202 4 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav-Fechner- 
Schule) OS Reaktivierung 2025 08.2021 04.2019 07.2022 04.2019 08.2 023 04.2019 07.2025 - -
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2025 08.2021 04 .2019 08.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 - -
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freilade- 
bahnhof/Investorenmod.) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 04.2019 07.2024 04. 2019 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 04.2019 07.2024 04.2019 07.2025 04.2019 07.2027 - -
Stand: 26.04.2019 
13:22 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Termiübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-07933 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Maßnahme ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Fertig- 
stellung 
Plan 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Flächensuche 2028 08.2023 04.2019 08.2024 04.2019 08.20 26 04.2019 07.2028 - -
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 04.2019 07.2026 04.2018 08.2027 04.2019 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau 
OS, GY, 
FÖS Erweiterung 2021 09.2016 11.2015 09.2018 10.2018 09.2019 0 4.2019 08.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 04.2019 0 7.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) OS, SH Neubau 2025 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 VI-DS-01854 -
167 Edisonstraße (o. HNr.) Christoph-Arnold-Schule SH,  GS Neubau 2021 09.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 04. 2019 08.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 20 21 09.2016 05.2017 03.2019 04.2019 10.2019 04.2019 08.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 03.2019 0 2.2019 09.2019 04.2019 10.2020 04.2019 07.2021 VI-DS-0691 2 -
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS Neub au 2022 09.2020 05.2017 07.2019 04.2019 12.2020 04.2019 12. 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm-Busch-Sch ule SH, GS Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 04.2019 08.2 021 04.2019 07.2024 VI-DS-06749 -
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 08.2019 04.2019 07.2021 04.2019 08.2022 04.2019 07.2024 - -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.201 9 07.2025 - -
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07 .2025 - -
195 Ferdinand-Rhode-Straße / 
Wundtstraße 
Sporthalle (Petrischule + Schule 
am Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 08.2021 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04.201 9 07.2026 - -
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 08.2014 11.2015 03.2017 06.2017 03.2018 03.20 18 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2022 08.2017 05.2017 07.2019 04.2019 07.2020 04.2019 0 7.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau 2022 01 .2018 05.2017 12.2019 04.2019 12.2020 04.2019 12.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 04.2019 08.2022 04.2019 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.20 25 - -
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS Neubau 2025 08 .2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 - -
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04.2019 07.2026 - -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2026 09.2019 04.2019 07.2020 04.2019 07.2021 04. 2019 07.2023 - -
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 04.201 9 02.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
Stand: 26.04.2019 
13:22 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Termiübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-07933 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
Maßnahme ID TF Straße / Standort Schul-/ 
Bauart Name / Bezeichnung 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Bauende 
Plan/Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist Fertig- 
stellung 
Plan 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 04.2019 formelbedingt hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
Stand: 26.04.2019 
13:22 Uhr 6/6