Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen und Verwendung der Mittel vom "DigitalPakt" des Bundes: (Teil B: Ausstattung mit digitalen Endgeräten)
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-08178-DS-02
Datum: 2020-03-11
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/16
 
Ratsversammlung 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-08178-DS-02 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
 
Betreff: 
Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen und Verwendung der 
Mittel vom "DigitalPakt" des Bundes: (Teil B: Ausstattung mit digitalen Endgeräten) 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Jugend und Schule   Vorberatung 
FA Finanzen   Vorberatung 
FA Stadtentwicklung und Bau   Vorberatung 
DB OBM - Vorabstimmung    
Ratsversammlung  26.02.2020 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Stadt Leipzig nutzt die Fördermittel der Richtlinie „Digitale Schulen“ des Freistaates 
Sachsen im Rahmen des DigitalPakts um die Ausstattung von Schulen in Trägerschaft 
der Stadt Leipzig mit digitalen Endgeräten zu verbessern in Höhe von insgesamt 27,5 Mio. 
€ zur Finanzierung der Maßnahmen Teil A und B). 
 
2. Zur Absicherung der technischen Ausstattungen mit PC-Technik, Anzeige- und 
Interaktionsgeräten, interaktiven Displays sowie mobilen Endgeräten wird der Kauf für 
den Leistungszeitraum 2020-2024 in Höhe von 18.462.075 € (davon Fördermittel i.H.v. 
16.428.075 €) bestätigt. Der Kauf erfolgt erst mit Zugang des Fördermittelbescheides. 
 
3. Die Mindeststandards gemäß Anlage 1.1 werden bestätigt. Geringfügige Abweichungen 
in Abhängigkeit von den Medienbildungskonzepten der Schulen sind möglich. 
 
4. Um die vollen Fördermittel und die geringsten Eigenmittel zu nutzen, wird die 
Teilaufhebung des Beschluss VI-DS-06676 „Ausführungsbeschluss zur Weiterführung 
des IT-Rollouts an Schulen und Horten sowie zur Beschaffung von digitalen Endgeräten 
von Endgeräten und interaktiven Displays für die Jahre 2019/2020“ bestätigt. PCs und 
Notebooks werden ab 2020 nicht mehr gemietet, sondern bis zu ihrer Fördersumme 
gekauft. Die Software und Wartung dieser Geräte erfolgt weiterhin über Leasing im 
Rahmen des Ausführungsbeschlusses über die Lecos. Beamer sind voll förderfähig und 
werden kalkulatorisch aus dem Rollout herausgelöst.  
 
5. Der Wertumfang für den Zeitraum 2020-2024 zum Kauf von interaktiver Displays, zum 
Kauf von mobilen Anzeige- und Interaktionsgeräten sowie digitalen Endgeräten wird 
nicht verpflichtend gebunden. Der Wertumfang richtet sich nach den festgelegten 
Standards für Schulen sowie aus den Medienbildungskonzeptionen der Schulen. 
 

2/16
6. Für den Betrieb und die Wartung der interaktiven Displays, der Beamersysteme sowie 
der mobilen Endgeräte (Tablets) werden für die Garantiezeit keine Folgekosten 
erwartet. Anfallende Folgekosten nach dieser Zeit werden innerhalb der Budgets des 
Fachamtes gedeckt.  
 
7. Die nicht verbrauchten investiven Haushaltsmittel des beweglichen Anlagevermögens 
(siehe Einzelaufstellung der PSP-Elemente auf Seite 7) der Schulen in Höhe von 
862.500 € werden als Eigenmittelanteile im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 als 
Ermächtigung aus Vorjahren nach 2020 ff übertragen. Mit den geplanten 862.500 € des 
Haushaltes 2020 ergeben sie einen Eigenmittelanteil von 1.725.000 €. Weitere 309.000 
€ werden in der nächsten Mittelfristplanung 2021 ff. innerhalb des Zuschussbudget des 
Amtes für Jugend, Familien und Bildung als notwendige Eigenmittel für den Kauf 
vorgesehen.  
 
8. Unter Berücksichtigung eines Fördermitteleingangs frühestens ab dem 2. Halbjahr 2020 
ist zum Kauf der Anzeige- und Interaktionsgeräte in 2020 eine Vorfinanzierung der 
Fördermittel aus dem städtischen Haushalt notwendig.  
Vor diesem Hintergrund werden folgende über-/außerplanmäßigen Auszahlungen i.H. 
von insgesamt 1.076.000 € nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2020 
bestätigt: 
 
        
  
 
Diese Mehrauszahlungen werden aus der Liquidität mit Deckung über die Kostenstelle 
"unterjährige Finanzierung formale Deckung Finanzhaushalt“ (10987 20000) 
vorfinanziert. Nach Anordnung der Fördermitteleinzahlungen wird die Bereitstellung der 
über-/außerplanmäßigen Auszahlungen rückabgewickelt. 
 
Weiterhin werden folgende über-/außerplanmäßigen Aufwendungen zum Kauf der 
mobilen Endgeräte, digitalen Arbeitsgeräte sowie Beamersysteme inkl. 
Deckenhalterung in 2020 i.H. von insgesamt 3.853.500 € nach § 79 (1) SächsGemO für 
das Haushaltsjahr 2020 bestätigt: 
 
Innenauftrag 1051 2430 0200 „Digitale Schule“, Sachkonto 4253 1000 Erwerb bewegl. 
Gegenstände. 
 
Diese Mehraufwendungen werden aus der Liquidität mit Deckung über die Kostenstelle 
"unterjährige Finanzierung formale Deckung Ergebnishaushalt“ (10986 20000) 
vorfinanziert.  
        Nach Anordnung der Fördermittelerträge wird die Bereitstellung der über-/außerplanmäßigen  
        Aufwendungen rückabgewickelt. 
  
 
 
3/16
 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Gesamtes Stadtgebiet.  
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
 
Um die Kommunen bei der Schaffung einer anforderungsgerechten digitalen Infrastruktur an 
Schulen zu unterstützen hat das Bundeskabinett im August 2018 beschlossen, dass die 
Kommunen im Rahmen des DigitalPaktes Schule hierfür eine Förderung mit einem 
Gesamtvolumen von 5,5 Mrd. € erhalten sollen. Aufgrund des Charakters der Bundesmittel als 
Finanzhilfen (90%) bringen die Länder zusätzlich einen finanziellen Eigenanteil (10%) ein. 
Insgesamt stehen somit mindestens 5,5 Milliarden € Bundes- und 21,2 Millionen € Ländermittel 
zur Verfügung. Der Stadt Leipzig wurden Fördermittel in Höhe von 27,5 Mio. € avisiert. Die 
Ausgestaltung der Umsetzung des DigitalPaktes Schule liegt in der Zuständigkeit der Länder. 
Der Freistaat Sachsen veröffentlichte am 03.06.2019 die o. g. „RL Digitale Schulen“ (Version 
vom 21.05.2019). Wie die „RL Digitale Schulen“ für die Stadt Leipzig im Bereich Infrastruktur 
genutzt werden soll, beschreibt die vorliegende Vorlage. Für die infrastrukturellen 
Baumaßnahmen (passive und aktive Dateninfrastruktur) wurden gemäß Teil A der Vorlage 
insgesamt 11.079.700 € Fördermittel und 1.734.700 € Eigenmittel geplant. Die verbleibenden 
Fördermittel in Höhe von 16.428.075 € werden gemäß Richtlinie für die Ausstattung von 
Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig mit digitalen Endgeräten (interaktive Displays, 
digitale Arbeitsgeräte und mobile Endgeräte) verwendet. 
 
Für die Fortsetzung des Rollouts stehen Eigenmittel in Höhe von 2.150.000 € im 
Ergebnishaushalt 2020 zur Verfügung. Unter der Annahme der vollständigen sofortigen 
Umsetzung der anteiligen Mietkosten sind maximal 2.693.790 € an Aufwendungen im 
Ergebnishaushalt als Mietkosten 2020 aufzubringen. Auf Grund das die Mietkosten des IT-
Rollout nicht förderfähig sind müssen die entstehenden Aufwendungen aus Eigenmitteln 
gedeckt werden. Dies erfolgt durch eine Sperrung von geplanten Auszahlungen für investive 
Ersatzbeschaffungen des Amtes für Jugend, Familie und Bildung bei gleichzeitiger Freigabe 
der geplanten Aufwendungsansätze für das ursprünglich mit der oben benannten Vorlage zur 
Fortführung des IT-Rollout. Die Sperrung erfolgt unter der Annahme des stufenweisen 
monatlichen Ausbaus des IT-Rollout in maximaler Höhe von 543.790 €.  
  
4/16
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge 2020 2024 13.716.075 1051 2430 0200 „Digitale 
Schule“  
 Aufwendungen 2020 2024 
3.008.375 
Mobile Endgeräte 
(förderfähig)  
 
7.695.950 
Digitale 
Arbeitsgeräte PC-
Technik 
(förderfähig) 
 
3.011.750 
Beamersysteme 
inkl. 
Deckenhalterung 
(förderfähig)  
 
 
 
 
 
1051 2430 0200 „Digitale 
Schule“ 
 
 
 
 
1051 2430 0200 „Digitale 
Schule  
 
 
1051 2430 0200 „Digitale 
Schule“  
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzhaushalt Einzahlungen 2020 2024 2.712.000 Schulen (siehe Seite 7 des 
Vorlagentextes)  
 Auszahlungen 2019 2024 
2.712.000 
Anzeige- und 
Interaktionsgeräte 
(förderfähig)  
 
2.034.000 
Anzeige- und 
Interaktionsgreäte 
(Eigenanteil Stadt 
Leipzig)  
  
Verschiedene 
Investitionsprojekte des 
beweglichen 
Anlagevermögens der 
Schulen (siehe Seite 7 des 
Vorlagentextes)  
 
 
 
 
 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein x wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
5/16
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x Ja  Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:  siehe Teil A der Vorlage     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultu 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftskultur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen 
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
 
Es wurde intensiv geprüft, das Rollout (DS-IV-06676) weiterzuführen, d. h. die PC-Technik 
weiter zu leasen und die Fördermittel des DigitalPaktes für den Teil ‘Ausstattung‘ für 
zusätzliche Ausstattungsgegenstände (wie z. B. Interaktive Tafeln und Beamersysteme) zu 
6/16
verwenden. Alternativ könnte ein Teil der Fördermittel für die PC-Ausstattung genutzt werden: 
Kauf von PCs  und Finanzierung von Software und Wartung über das Mietmodell und somit 
eine geringere Anschaffung von Präsentationstechnik. Aufgrund geringerer Eigenmittel für die 
Grundausstattung der Schulen, hat man sich für den Kauf der PCs entschieden. Die 
Ausstattung der pädagogisch genutzten Räume mit Präsentationsmöglichkeiten liegt damit bei 
max. 65 %.   
 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Die Vorlage ist nicht eilbedürftig. 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Die Vorlage ist öffentlich. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Die Vorlage setzt an den Handlungsschwerpunkten „Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt“ und „Zukunftsorientierte Kita- und Schulangebote“ der strategischen 
Zielstellung „Leipzig schafft soziale Stabilität“ an. Die Maßnahme ist unter dem Titel 
„Schule digital“ Teil des Arbeitsprogramms 2023 des Oberbürgermeisters. 
Ziel ist es, die digitale Infrastruktur, die Ausstattung mit Endgeräten und interaktiver 
Präsentationstechnik an Schulen zu verbessern und damit die Voraussetzung zu schaffen,  
den Bildungsauftrag der Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stadt Leipzig gerecht 
zu werden und das Lernen mit Medien und die Förderung der Medienkompetenz zu 
ermöglichen. Lernen im Kontext der zunehmenden Digitalisierung in der Gesellschaft und 
auch die zugehörige kritische Reflexion werden als integrale Bestandteile von 
Bildungsarbeit definiert. Kompetenzen für ein Leben in der digitalen Welt werden zur 
zentralen Voraussetzung für soziale Teilhabe, denn sie sind zwingend erforderlich für 
einen erfolgreichen Bildungs- und Berufsweg. Der Rat der Stadt Leipzig hat im Mai 2012 
die Bildungspolitischen Leitlinien für Leipzig verabschiedet, die seitdem einen 
Orientierungsrahmen für die Bildungsarbeit beschreiben. Hierin bekennt sich die Stadt 
dazu, Bildung chancengerecht zu gestalten und über den Tag hinaus zu denken. Mit der 
Umsetzung der in dieser Vorlage beschriebenen Aktivitäten zur Verbesserung der IT-
Ausstattung an Schulen wird die Stadt Leipzig diesem Bekenntnis gerecht.  
Grundlagen für die Umsetzung der beschriebenen Ziele sind die „Förderrichtlinie des 
Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur 
Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen“ („RL Digitale 
Schulen“) sowie die Orientierungshilfe zur grundlegenden Digitalinfrastruktur an Schulen 
2019 – 2021 des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus vom April 2019. 
 
 
 
 
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Die Anforderungen an die IT-Ausstattung an Schulen sind in den letzten Jahren stetig 
gestiegen. Seit 2017 stattet die Stadt Leipzig im Rahmen eines Technik-Rollouts Schulen 
7/16
mit IT-Systemen (Schüler/Lehrer-PC, Server, Beamer, interaktive Displays, Drucker etc.) 
aus. Ziel ist die Realisierung einer homogenen und strukturierten Medienausstattung in 
allen Schulen, einschließlich Horten, bei gleichzeitiger Gewährleistung der Planungs- und 
Versorgungssicherheit an allen öffentlichen Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig. Um 
das Potential digitaler Medien für den Unterricht nutzen zu können, lehrplangerechtes 
Unterrichten zu ermöglichen und so den Schüler/-innen Medienkompetenz auch im 
Rahmen des schulischen Alltags zu vermitteln, sind der weitere Ausbau der digitalen 
Infrastruktur der öffentlichen Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig (konkretisiert im 
Teil A der Vorlage) und die Ausstattung mit digitalen Endgeräten an allen Schulstandorten 
in Leipzig unabdingbar. 
Orientierungsrahmen bilden hierbei die von der Stadt Leipzig definierten Standards für 
eine homogene Ausstattung mit digitalen Endgeräten in den einzelnen Schularten. Dazu 
gehören: 
 bisheriges Mindestausstattungsmengengerüst nach zur Verfügung stehenden 
finanziellen Möglichkeiten zum IT-Rollout in Schulnetzwerken im Rahmen des 
„Ausführungsbeschlusses zur Weiterführung des IT-Rollouts an Schulen und Horten 
sowie zur Beschaffung von digitalen Endgeräten und interaktiven Displays für die 
Jahre 2019/2020“ (siehe VI-DS-06676) 
 Standards zur Ausstattung der Schulen (Anlage1.1). 
 
Die Umsetzung der Standards (Anlage 1.1) ist unabhängig von den pädagogisch-
didaktischen Konzeptionen der Schulen. Mit der Verwendung von Fördermitteln aus der 
Richtlinie „Digitale Schulen“ wird es der Stadt Leipzig erstmalig möglich sein, die 
Standards vollumfänglich umzusetzen. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass 
durch die Verfügbarkeit der Fördermittel und die Umsetzung der Standards die 
Ausstattung der Förder- und Oberschulen mit digitalen Endgeräten wie interaktiven Tafeln 
und mobilen Endgeräten maßgeblich verbessert werden kann.   
Um die Kommunen bei der Schaffung einer anforderungsgerechten digitalen Infrastruktur 
an Schulen zu unterstützen, hat das Bundeskabinett im August 2018 beschlossen, dass 
die Kommunen im Rahmen des DigitalPaktes Schule hierfür eine Förderung mit einem 
Gesamtvolumen von 5,5 Mrd. € erhalten sollen. Aufgrund des Charakters der 
Bundesmittel als Finanzhilfen (90%) bringen die Länder zusätzlich einen finanziellen 
Eigenanteil (10%) ein. Insgesamt stehen somit mindestens 5,5 Mrd. € Bundes- und 21,2 
Mio. € Ländermittel zur Verfügung. Rein rechnerisch bedeutet dies auf die derzeit ca. 11 
Mio. Schüler/-innen umgerechnet eine Summe von 500 € pro Schüler/-in. Die 
Ausgestaltung der Umsetzung des DigitalPaktes Schule liegt in der Zuständigkeit der 
Länder. Der Freistaat Sachsen veröffentlichte am 03.06.2019 die o. g. „RL Digitale 
Schulen“ (Version vom 21.05.2019). 
Der DigitalPakt Schule und die Breitband-Förderung des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) ergänzen sich: Zur Erschließung der Schulen mit einem 
Breitband-Internetzugang wird das Förderprogramm zur Breitband-Erschließung von 
Bund und Freistaat genutzt. Die digitale Infrastruktur (LAN-/WLAN-Vernetzung) innerhalb 
des Gebäudes sowie zwischen mehreren Gebäuden auf dem Schulcampus wird aus dem 
DigitalPakt Schule finanziert. Für den Breitbandausbau unterversorgter Stadtgebiete 
(Wohn-, Gewerbe- und Mischgebiete) und der Leipziger Schulen hat das Amt für 
Wirtschaftsförderung eine „Bestandsanalyse zum Breitbandausbau“ (Vorlage VI-DS-
03603 vom 12.04.2017) für ganz Leipzig durchführen lassen und verfolgt das Ziel, bis 
2020/2021 in den unterversorgten Bereichen ein leistungsfähiges Breitbandnetz zur 
Verfügung zu stellen. Hierzu wurde ein entsprechender Förderantrag beim Bund und 
8/16
Freistaat Sachsen gestellt (VI-DS-05148 „Ergebnis Bestandsanalyse und 
Fördermittelantrag zum Breitbandausbau in Leipzig“). Der Fördermittelantrag wurde 
bereits bewilligt und der Teilnahmewettbewerb zum Breitbandausbau als Vorstufe zur 
großen Ausschreibung gestartet. Die zukünftige Breitbandversorgung je Schule sollte bei 
≥ 100 Mbit/s bis 1 Gbit/s über Glasfasertechnologie bzw. etwa 0,5 Mbit/s je Schüler/-in 
liegen. 
Wie die „RL Digitale Schulen“ für die Stadt Leipzig im Bereich Infrastruktur genutzt werden 
soll, beschreibt die Vorlage „Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen 
Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schule. Hier vorliegend ist Teil B 
mit Ausführungen zur Ausstattung mit digitalen Endgeräten, ergänzend zu Teil A mit 
einem Sammelplanungs- und Bau-/Installationsbeschluss für die passive und aktive 
Dateninfrastruktur.  
Da über den DigitalPakt auch Ausstattungsgegenstände, die bereits über die 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06676 „Ausführungsbeschluss zur Weiterführung des IT-
Rollouts an Schulen und Horten sowie zur Beschaffung von digitalen Endgeräten und 
interaktiven Displays für die Jahre 2019/2020“ gesichert waren, gefördert werden, sollen 
für die Finanzierung dieser Technik Fördermittel genutzt werden. Es ist eine 
Teilaufhebung des Beschlusses erforderlich. Bisher ausgerollte Technik (VI-DS-03002) 
verbleibt im Leasing. Die Teilmietkosten entstehen aufgrund bestehender Verträge. 
Server und Drucker sind nicht förderfähig und müssen weiter gemietet werden.  
PC und Notebooks, die ab 2020 ausgerollt werden, werden nicht mehr gemietet, sondern 
bis zu Ihrer Fördersumme gekauft. Die Software und Wartung erfolgt weiterhin im Rahmen 
eines Leasingvertrages mit der Lecos. Beamer werden ab 2020 vollständig über 
Fördermittel beschafft und kalkulatorisch vollständig aus dem Rollout herausgelöst. Die 
Anschaffung interaktiver Tafeln wird bis zur Fördergrenze über die Bundesförderung 
finanziert. Die zusätzlichen Eigenmittel dafür werden aufgebracht. 
 
Die Finanzierung des Rollouts über den DigitalPakt führt zu einer Ersparnis von rund 5. 
Mio. € Eigenmitteln. 
Es tritt ab dem Jahr 2022 eine stufenweise Verringerung der Mietkosten der durch Kauf 
ersetzten Technik aus 2017, im Jahr 2023 aus 2018, und 2024 aus 2019 ein. Jedoch 
steigen ab 2025 die Mietkosten wieder an, da nicht mit einer Fortführung der Förderung 
zu rechnen ist und die gekaufte Technik wieder in das Mietmodel gewandelt werden muss.  
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
2.1 Richtlinie „Digitale Schulen“ 
 
Der DigitalPakt Schule knüpft an die „Bildungsoffensive für die digitale 
Wissensgesellschaft“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 
12.10.2016 und die Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ 
vom 08.12.2016 in der Fassung vom 07.12.2017 an. Bildung in der digitalen Welt 
bedeutet, dass alle Schüler/-innen gleichberechtigt Kompetenzen für einen fachkundigen 
und kritischen Umgang damit erlangen können und über die Chancen wie auch die Risiken 
der Digitalisierung informiert werden. 
Im Rahmen der Umsetzung der „RL Digitale Schulen“ des Freistaates Sachsen werden 
folgende Maßnahmen gefördert: 
9/16
 Aufbau, Erweiterung oder Verbesserung der digitalen Vernetzung (leitungsbasiert), 
einschließlich Schulserver (siehe Vorlage Teil A); 
 Herstellung eines drahtlosen Netzzugangs (siehe Vorlage Teil A) 
 Anzeige- und Interaktionsgeräte, insb. Displays und interaktive Tafeln, einschließlich 
entsprechender Steuerungsgeräte (siehe Punkt 2.2.1); 
 digitale Arbeitsgeräte, insbesondere Schüler- und Lehrer-PCs (siehe Punkt 2.2.2); 
 Schulgebundene Tablets als mobile Endgeräte, jeweils einschließlich Planung, 
Aufbau und Inbetriebnahme (Integration, Umsetzung und Installation (siehe Punkt 
2.2.3); 
 investive Begleitmaßnahmen (Lizenzen, Software, Beratungsleistungen externer 
Dienstleister, die einer möglichst wirtschaftlichen Projektumsetzung dienen). 
 
  
Nicht gefördert werden hingegen 
 
 Smartphones, 
 überwiegend für Verwaltungsaufgaben genutzte Geräte und Netze, 
 Personal- und Sachkosten des Schulträgers, 
 Betrieb, Wartung und IT-Support. 
 
 
 
 
 
Wie an den Fördergegenständen deutlich wird, ist der DigitalPakt Schule vor allem ein 
Infrastrukturprogramm und keine Endgeräteförderung. Der Anteil an Fördermitteln für 
mobile Endgeräte darf max. 25.000 € je Schule oder 20 % der Gesamtkosten pro 
Schulträger umfassen. Mobile Endgeräte zur Nutzung durch Schüler/-innen und 
Lehrkräfte außerhalb des Unterrichts sind nicht förderfähig. Folgende Festbeträge für die 
oben benannten Fördergegenstände sind vorgesehen: 
 
Schulartenunabhängige Festbeträge in € 
Displays und interaktive Tafeln einschl. Steuerungsgeräte (je Raum) 4.000 
Arbeitsplatzrechner 850 
Schulgebundene mobile Endgeräte 450 je Tablet 
600 je Notebook 
Schulartenabhängige Festbeträge für aktive Netzwerkkomponenten in € 
- Grund- und Förderschulen 
- Oberschule 
- Gymnasien 
- Berufliche Schulzentren 
4.000 
7.500 
10.000 
20.000 
Tabelle 1: Festbetragsbausteine der Förderung „RL Digitale Schulen“ für Ausstattung 
 
Zuwendungen aus der „RL Digitale Schulen“ können u. a. an Gemeinden als Träger von 
Schulen gewährt werden. Der Stadt Leipzig wurden ca. 27.529.640 € Fördermittel 
avisiert. Es handelt sich um eine Projektförderung. Es werden ausschließlich die in 
Tabelle 1 aufgeführten schulartunabhängigen und schulartabhängigen Festbeträge 
10/16
gewährt. Die Zuwendung erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss zu den 
zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Festpreise pro pädagogisch genutztem Raum oder 
Anschluss ermöglichen es, die maximal förderfähige Summe je Schule zu errechnen. Die 
derzeit angenommene Aufteilung pro Schule tabellarischer Form steht als Anlage 3 in 
digitaler Form zur Verfügung. Berechnungsgrundlage sind der Kenntnisstand zur 
Fördersumme zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung und die Umsetzungsstrategie des 
Schulträgers. Durch die einzelnen Medienkonzepte der Schule kann es zu Abweichungen 
kommen. Nach Eingang dieser Konzepte gilt es gemäß Förderrichtlinie, diese mit der 
Umsetzungsstrategie des Schulträgers in Einklang zu bringen, auf Umsetzbarkeit zu 
prüfen und die Aufteilung der möglichen Fördermittel anzupassen. 
 
Eine Antragstellung ist durch die Schulträger in Form eines Sammelantrages bis 
30.06.2020 erforderlich. Die Bewilligungsbehörde hat über den Antrag unverzüglich, 
spätestens aber sechs Monate nach Eingang zu entscheiden. Der 
förderungsunschädliche vorzeitige Maßnahmebeginn gilt gemäß RL Digitalte Schule 
bereits ab dem 17.05.2019. Das heißt, dass alle ab diesem Zeitpunkt durchgeführten 
baulichen Verkabelungsleistungen, Installationen von aktiver Datentechnik, Beschaffung 
von Anzeige- und Interaktionsgeräten sowie von mobilen Endgeräten über den DigitalPakt 
abgerechnet werden können. Dabei muss allerdings die notwendige Vorfinanzierung über 
die Eigenmittel der Stadt Leipzig erfolgen. Die Förderung wird gewährt für Maßnahmen, 
die bis 31.12.2024 umgesetzt und bis zum 31.12.2024 abgerechnet sind. Der Abruf von 
Fördermitteln kann ab Eingang des Zuwendungsbescheides. Derzeit wird mit Erträgen 
aus der Förderung frühestens ab dem 2. Halbjahr 2020 gerechnet. 
 
 
2.2 Ausstattung mit digitalen Endgeräten 
2.2.1  Anzeige- und Interaktionsgeräte, insbesondere interaktive Displays 
 
In den Jahren 2017/2018 wurden im Rahmen von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen 
sowie im Rahmen des oben bereits beschriebenen Rollouts in Schulen 297 
Unterrichtsräume mit interaktiven Displays ausgestattet. Die Kosten für diese interaktiven 
und höhenverstellbaren Anzeigegeräte beliefen sich auf rd. 7.500,- €/Stück.  
Aufgrund des technischen Wandels und der aktuellen Marktlage wird in dieser Vorlage mit 
einem Wert von 7.000 € für ein Gerät mit den gleichen technischen Komponenten 
gerechnet. Der tatsächliche Wertumfang ist nur mit einer Ausschreibung zu ermitteln. Die 
„RL Digitale Schulen“ sieht eine max. Festbetragsförderung von 4.000 € je Anzeige- und 
Interaktionsgerät vor. Das bedeutet, dass bei dem oben angenommenen Marktwert eines 
gleichwertigen Displays analog der bereits vorhandenen Displays ein Eigenanteil von 
43 %, das entspricht 3.000 € pro Display aufgebracht werden muss. 
 
Die Richtlinie schafft entgegen des seitens der Stadt Leipzig bisher angewendeten 
Mengengerüstes nun die Möglichkeit der geringfügigen zusätzlichen Beschaffung von 
Anzeige- und Interaktionsgeräten je pädagogisch genutztem Raum durch die 
Inanspruchnahme der Fördermittel. Dadurch können die im Punkt 1 „Anlass der Vorlage“ 
beschriebenen Standards (Anlage 1.1) umgesetzt werden. Dabei werden alle 
pädagogisch genutzten Räume, d. h. allgemeine Unterrichts- und Fachunterrichtsräume, 
Aula und Sporthalle in Betracht gezogen. 
 
Eine schulartenbezogene Ausstattung pädagogisch genutzter Räume mit interaktiven 
Displays wird seitens des Schulträgers als Standard gesetzt, unabhängig vom schulischen 
Medienbildungskonzept. Daraus ergibt sich ein Beschaffungsvolumen von 678 
interaktiven Tafel-Systemen in Form von interaktiven Displays mit höhenverstellbareren 
11/16
Pylonensystem und Whiteboardflügeln mit magnetischer Haftung für 
Permanentinformationen. Schulen mit bereits ausgestatteten interaktiven Displays 
erhalten nur eine Ergänzungsausstattung zum festgelegten Standard (siehe Anlage 1.1)   
 
Eine Übersicht aller Schulen zur derzeitigen vorhandenen Ausstattung und der geplanten 
Beschaffung mit interaktiven Displays unter Annahme der beschriebenen Komponenten 
befindet sich in der Anlage 3 in digitaler Form sowie zusammengefasst in der Anlage 2. 
 
Für die letztendliche Planung ist der durch den Schulträger gesetzte Standard 
(Anlage 1.1) einer durchschnittlich 17%igen Ausstattung mit interaktiven Displays und 
43% Ausstattung mit interaktiven Beamersystemen sowie das zur Beantragung der 
Fördermittel erforderliche Medienbildungskonzept der jeweiligen Schule maßgeblich. Die 
prozentuale Verteilung der interaktiven Displays setzt sich schulartenbezogen wie folgt 
zusammen: 
 
 Grundschulen: Unterrichtsräume/Fachunterrichtsräume der Klassenstufe 3 und 4, 
 Oberschulen: Unterrichtsräume/Fachunterrichtsräume, Fachschaft bezogen, 
 Gymnasien: Unterrichtsräume/Fachunterrichtsräume, Fachschaft bezogen, 
 Förderschulen: Unterrichtsräume/Fachunterrichtsräume, in Absprache mit der Schule, 
 Berufliche Schulzentren: Unterrichtsräume/Fachunterrichtsräume, in Absprache mit 
der Schule. 
 
Erst mit Beschlussfassung der Vorlage kann eine verbindliche Kalkulation des finanziellen 
Bedarfes erfolgen und für den Haushalt 2021/2022 ff. angemeldet werden, da erst dann 
die Ausschreibung erfolgen kann und Medienbildungskonzepte eingeholt werden können. 
Konstatiert werden muss jedoch, dass auf der Basis der „RL Digitale Schulen“ und der 
oben dargelegten Annahme der erst kürzlich gefasste Ausführungsbeschluss zur 
Beschaffung von interaktiven Displays (Vorlage DS-06676) angepasst werden muss. Die 
mit der Haushaltsplanung 2019/2020 eingeplanten Haushaltsmittel ergänzen so nun den 
möglichen Anschaffungswert von 7.000 € um den notwendigen Eigenmittelanteil von 
3.000 € und gewähren die Vorfinanzierung der Beschaffung. Unter Annahme der 
vorgenannten Werte können die Eigenanteile für 678 interaktive Displays von geförderte 
Anzeigegeräte ausreichen. 
 
 
Um den Standard der durchschnittlich 17%igen Ausstattung der pädagogisch genutzten 
Räume mit interaktiven Displays umsetzen zu können, muss die Einstellung von 
Eigenanteilen ab dem Haushalt 2021 kontinuierlich weitergeführt werden. Bei einer 
prognostizierten Beschaffung von 678 interaktiven Displays werden Eigenanteile in Höhe 
von 2.034.000 € bei einem Anschaffungswert von 4.746.000 € notwendig. Die finanziellen 
Aufwendungen können nur durch Fördermittel in Höhe von 2.712.000 € gedeckt werden 
Mit dem aktuellen Doppelhaushalt 2019/2020 kann eine Vorfinanzierung von 1.725.000 € 
wie folgt aufgewendet werden:  
 
 
12/16
 
Übersicht der mit der Haushaltsplanung 2019/2020 eingeplanten Haushaltsmittel für Displays 
 
 
309.000 € werden in der nächsten Mittelfristplanung 2021 ff. innerhalb des 
Zuschussbudgets des Amtes für Jugend, Familien und Bildung dafür vorgesehen. Die 
bereits verfügbaren Haushaltsmittel in Höhe von 1.725.000 € ergeben sich aus den mit 
dem „Ausführungsbeschluss zur Weiterführung des IT-Rollouts an Schulen und Horten 
sowie zur Beschaffung von digitalen Endgeräten und interaktiven Displays für die Jahr 
2019/2020“ (VI-DS-06676) bestätigten vorgesehenen Haushaltsansätzen des 
beweglichen Anlagevermögens.  
 
Um den Anforderungen der Schulen nach Medienkompetenz gerecht zu werden, besteht 
weiterhin die Möglichkeit für die pädagogischen Räume Beamer inkl. Deckenhaltung im 
Rahmen eines Finanzvolumens in Höhe von 3.011.750 € zur Verfügung zu stellen. Diese 
sind in voller Höhe förderfähig und können je nach Medienbildungskonzeption der Schule 
in den nicht mit interaktiven Displays ausgestatteten pädagogischen Räumen zusätzlich 
angeboten werden. Durch die Möglichkeit der Förderung der Beamersysteme wird die 
Miete der Beamer aus dem IT-Rollout der Schulen in voller Höhe herausgelöst. 
 
2.2.2 Digitale Arbeitsgeräte, insbesondere Schüler- und Lehrer PCs  
Über die „RL Digitale Schulen“ werden per Festbetragsfinanzierung auch 
Arbeitsplatzcomputer als digitale Arbeitsgeräte gefördert. Gestattet sind jedoch 
ausschließlich Investitionen, d. h. der Kauf der Geräte. Wie in der Vorlage VI-DS-03002 
dargestellt und seit 2017 umgesetzt, wird die IT-Technik für Schulen, zu der auch 
Arbeitsplatzcomputer gehören, u. a. aufgrund der höheren Wirtschaftlichkeit gemietet. 
Das Mietsystem wird über die Lecos GmbH umgesetzt. Hiervon soll ab 2020 aufgrund der 
Fördermittel, die keine „Miete“ zulassen, abgewichen werden. Die Durchführung des IT-
Rollouts wird ab 2020 nur noch teilweise fortgesetzt. 
 
 
2.2.3 Schulgebundene Tablets als mobile Endgeräte 
Im Einklang mit den Medienentwicklungsplänen der Schulen und unter Berücksichtigung 
der technischen Voraussetzungen können über die „RL Digitale Schulen“ die gesetzten 
Standards (Anlage 1.1) erreicht werden. Die Fördergegenstände sind in offenen 
Vergabeverfahren auszuschreiben. In der Regel wird es sich unter Berücksichtigung der 
finanziellen Höchstgrenze je Schule um einen Klassensatz eines ausgewählten Artikels 
13/16
handeln. Aktuell wird von 25.000 € je Schule oder 20% der Gesamtfördersumme 
ausgegangen. Bei einer 100%-igen Förderung eines Tablets in Höhe von 450 € könnten 
im Rahmen der Vorgaben der „RL Digitale Schulen“ ca. 6.900 Geräte mit Zubehör 
(Tabletkoffer, Ladestationen, Mobile Device Managementsystem (MDM-Lösung) 
erworben werden. Eine Übersicht aller zu beschaffenden mobilen Endgeräte befindet sich 
in der Anlage 2 und 3. 
 
2.3 Investive Begleitmaßnahmen 
Ausgehend von den Bedarfsmeldungen und Medienbildungskonzepten der Schulen 
können über die „RL Digitale Schulen“ ggf. weitere Ausstattungskomponenten gefördert 
werden. D. h., wenn geplante Technik günstiger ist als die Fördersumme vorsieht, können 
zusätzliche Komponenten (Dokumentenkamera, digitale Mikroskope, Robotik etc.) 
zusätzlich aber nur bis zur max. Förderhöhe gekauft werden. Eine inhaltliche und 
finanzielle Konkretisierung ist mit Vorliegen der Medienbildungskonzepte beim 
Schulträger vor der Antragstellung beim Freistaat möglich.  
 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Der Einsatz der Fördermittel der RL „Digitale Schulen“ muss bis zum 31.12.2024 
nachgewiesen werden. Entsprechend sind alle dargestellten bzw. auf Grundlage der 
schulischen Medienbildungskonzepte noch zu planenden Ausstattungsmaßnahmen für 
eine Umsetzung zwischen 2020 und 2024 terminiert. 
 
4. Finanzielle Auswirkungen und Risiken  
 
 
Wie eingangs bereits beschrieben, wurden der Stadt Leipzig im Rahmen der Umsetzung 
der „RL Digitale Schulen“ rund 27,5 Millionen € Fördermittel avisiert. Es werden 
schulartunabhängige und schulartabhängige Festbeträge entsprechend der oben 
aufgeführten Erläuterungen (Punkt 2.1) gewährt.  Es handelt sich demnach nicht um eine 
100%-Förderung. Durch die Stadt Leipzig müssen Eigenmittel aufgebracht werden, um 
die teils zu gering angesetzten Festbeträge oder auch nichtförderfähige Kosten zu 
kompensieren. Mit dem im Vergleich zur Fördersumme jedoch geringen Eigenmittelanteil 
der Stadt Leipzig kann eine optimale Ausnutzung des Förderbudgets und eine sehr gute 
Ausstattung zur Umsetzung der Medienkompetenz an kommunalen Schulen geschaffen 
werden.  
 
Für die infrastrukturellen Baumaßnahmen (passive/aktive Dateninfrastruktur) werden 
insgesamt 11.079.700 € von insgesamt 27,5 Mio. € geplant. Somit verbleiben ca. 
16.428.075 € für digitale Endgeräte (interaktive Displays, digitale Arbeitsgeräte und mobile 
Endgeräte).  
 
Für Anzeige- und Interaktionsgeräte, insbesondere interaktive Displays sind 
voraussichtlich Fördermittel in Höhe von 2.712.000 € unter Inanspruchnahme eines 
Eigenmittelanteils in Höhe von 2.034.000 € abrufbar. Mit dem aktuell vorliegenden 
Doppelhaushalt 2019/2020 können 1.725.000 € Eigenanteile aufgebracht werden. 
(Vergleiche weitere Ausführungen unter Punkt 2.2.1) In den auf die Umsetzung der 
Förderung folgenden drei Jahren müssen weitere 309.000 € im investiven Bereich über 
die Haushaltsansätze des beweglichen Anlagevermögens der Schulen abgedeckt 
werden.  
 
14/16
Die abrufbare Fördersumme für schulspezifische digitale Arbeitsgeräte wird 
gegenwärtig auf 7.695.950 € geschätzt. 
  
Für die Beschaffung mobiler Endgeräte sind insgesamt max. 25.000 € je Schule oder 
max. 20 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens anzusetzen. Bei ca. 150 kommunalen 
Schulen wird gegenwärtig mit abrufbaren Fördermittel in Höhe von rund 3.008.375 € 
gerechnet. 
 
Unter Annahme der stufenweisen jährlichen Umsetzung der Ausstattungsobjekte, wird mit 
einem Kostenpunkt von 5.736.500 € im Haushalt 2020 gerechnet. Davon ist eine Höhe 
von 807.000 € als Eigenmittel aufzubringen. 4.929.500 € sind Fördermittel, die sich wie 
folgt aufgliedern: 
 
Über-/außerplanmäßigen Auszahlungen i.H. von insgesamt 1.076.000 € nach § 79 (1) 
SächsGemO für das Haushaltsjahr 2020 sind für Anzeige- und Interaktionsgeräte 
erforderlich. 
 
        
  
 
Diese Mehrauszahlungen werden aus der Liquidität mit Deckung über die Kostenstelle 
"unterjährige Finanzierung formale Deckung Finanzhaushalt“ (10987 20000) 
vorfinanziert. Nach Anordnung der Fördermitteleinzahlungen wird die Bereitstellung der 
über-/außerplanmäßigen Auszahlungen rückabgewickelt. 
Weiterhin sind folgende über-/außerplanmäßige Aufwendungen zum Kauf der mobilen 
Endgeräte, digitalen Arbeitsgeräte sowie Beamersysteme inkl. Deckenhalterung in 2020 
i.H. von insgesamt 3.853.500 € nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2020 
im Innenauftrag „Digitale Schule“ (1051 2430 0200) notwendig. 
Die Annahmen der weiteren Jahre sowie der Unterteilung nach den jeweiligen 
Ausstattungsgeräten können der Anlage 5 entnommen werden.  
 
Die interaktiven Displays sowie ggf. die Destop-Arbeitsplätze (je nach 
Ausschreibungswert, derzeitige Annahme 850 € pro Gerät) sind im Anlagevermögen der 
Stadt Leipzig abzubilden. Die Auszahlungen werden entsprechend im Finanzhaushalt des 
beweglichen Anlagevermögens der Schulen abgebildet. Der Erwerb der Beamer sowie 
mobilen Endgeräte erfolgt auf Grund der besseren trennbaren Abrechnungszwecke über 
den Innenauftrag „Digitale Schule (1051 2430 0200)“ und eben nicht über die 
15/16
Aufwendungsansätze der UH-IT-Ausstattung der PSP-Elemente der 
Schulträgeraufgaben.  
 
Für die Fortsetzung des Rollouts stehen Eigenmittel in Höhe von 2.150.000 € im 
Ergebnishaushalt 2020 zur Verfügung. Unter der Annahme der vollständigen sofortigen 
Umsetzung der anteiligen Mietkosten sind maximal 2.693.790 € an Aufwendungen im 
Ergebnishaushalt als Mietkosten 2020 aufzubringen. 
 
Im Haushalt 2019/2020 wurde mit je 3 Mio.€ Fördermitteln mit Mietgeräte (Innenauftrag 
1051 2430 0200 „Digitale Schule“) pro Jahr im Rahmen des Förderprogrammes 
„Digitalpakt“ gerechnet. Auf Grund das die Mietkosten des IT-Rollout nicht förderfähig sind 
müssen die entstehenden Aufwendungen aus Eigenmitteln gedeckt werden. Dies erfolgt 
durch eine Sperrung von geplanten Auszahlungen für investive Ersatzbeschaffungen des 
Amtes für Jugend, Familie und Bildung bei gleichzeitiger Freigabe der geplanten 
Aufwendungsansätze für das ursprünglich mit der oben benannten Vorlage zur 
Fortführung des IT-Rollout. Die Sperrung erfolgt unter der Annahme des stufenweisen 
monatlichen Ausbaus des IT-Rollout in maximaler Höhe von 543.790 €. 
 
Insgesamt handelt es sich bei den dargelegten finanziellen Auswirkungen um eine 
vorläufige Planung. Bis zur Antragstellung zum 30.06.2020 können sich Änderungen in 
Folge der dann vorliegenden und gemäß Richtlinie zwingend zu berücksichtigenden 
schulischen Bedarfe und ggf. geänderten marktüblichen Preisen ergeben.  
 
Risiken 
 
Bei der Umsetzung des DigitalPaktes mit rund 5,5 Mrd. € ist eine steigende Nachfrage an 
bestimmten Branchen und damit an die Verfügbarkeit von Leistungen zu erwarten.  
 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Siehe VI-DS-08178 Teil A DigitalPakt. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
 
7. Besonderheiten  
 
Keine. 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Als Folge einer Ablehnung können die Fördermittel in Höhe von 27,5 Mio. € nicht 
abgerufen und das im Arbeitsprogramm 2023 des Oberbürgermeisters enthaltene Projekt 
„Schule digital“ nicht umgesetzt werden. Die Nutzung von digitalen Endgeräten im 
Rahmen der Medienbildung kann ohne Schaffung infrastruktureller Voraussetzungen 
nicht erfolgen und bildet somit eine Herausforderung, damit Kinder für das moderne Leben 
vorbereitet werden und Leipzig im Wettbewerb besteht. Ohne zusätzliche personelle 
Ressourcen ist zu erwarten, dass originäre Aufgaben in den am Umsetzungsprozess 
beteiligten Organisationseinheiten nicht erledigt werden können. Mit dem vorhandenen 
16/16
Personal kann im Hinblick auf die im Dezember 2019 beginnende 
Doppelhaushaltsplanung sowie Mittelfristplanung 2021 ff. und die parallele Beantragung 
und Umsetzung der Fördermittel nicht umgesetzt werden.   
 
 
Anlagen: 
 
 
Anlage 1: Ausstattung mit digitalen Endgeräten, Anzeige- und Interaktionsgeräten zum 
Erreich der Ausstattungsstandards Schulen 
Anlage 1.1: Ausstattungsstandards digitaler Endgeräte und interaktiver Anzeigegeräte  
Anlage 2: Bedarfs-Kostenschätzung, Förderung und nicht förderfähige Anteile 
Anlage 3: Fördermittelberechnung (komplette Version nur digital als Excel-Datei 
verfügbar) 
Anlage 4: Übersicht Kosten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 1 Vorlage Teil B - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schule Stand: 12/2019
Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung mit digitalen Endgeräten, Anzeige- und Interaktionsgeräten 
zum Erreich der Mindestausstattungsstandards (Mindeststandards siehe Anlage 1.1)
Desktop-Arbeitsplätze (PCs + Notebooks)
schulartenbezogen
förderfähige Kosten
Schüler- / Lehrer-PC 850,00 €                      
Schöler- / Lehrer-Notebook 600,00 €                      
Schulart
Anzahl
Schüler- / Lehrer-
PCs
Kosten PCs
förderfähig
Anzahl
Schüler-/Lehrer-
Notebboks
Kosten Notebooks
förderfähig
Grundschule 1.829                         1.554.650 €                397                           238.200 €                   
Oberschule 1.623                         1.379.550 €                667                           400.200 €                   
Gymnasium / 2. BW 1.986                         1.688.100 €                791                           474.600 €                   
Förderschule 431                            366.350 €                   169                           101.400 €                   
Beruflisches Schulzentum 1.546                         1.314.100 €                298                           178.800 €                   
Summe 7.415                         6.302.750 €                2.322                        1.393.200 €                
interaktive Displays + Beamer 
schulartbezogen
Standardgrößen förderfähige Kosten
interaktives Display mit PC 
höhenverstellbar 7.000,00 €                   
Beamer, Deckenhalterung
Dokumentenkamera, WLAN-Komp. 1.750,00 €                   
Schulart Anzahl
intakt. Displays Kosten Anzahl
Beamer Kosten
Grundschule 403                            2.821.000 €                572                           1.001.000 €                
Oberschule 40                              280.000 €                   377                           659.750 €                   
Gymnasium / 2. BW 226                            1.582.000 €                430                           752.500 €                   
Förderschule 9                                63.000 €                     87                             152.250 €                   
Beruflisches Schulzentum -                              -  €                           255                           446.250 €                   
Summe 678                            4.746.000 €                1.721                        3.011.750,00 €           
Tablets
schulartenbezogen
Standardgrößen Anzahl Tablets Computer
zur Administration
Koffer + Ladestation
max. 29 Tablets
Koffer + Ladestation
max. 15 Tablets
Zubehör
Kabel, Adapter Kostenplanung
Klassensatz A 29 1 1 0 1 16.275,00 €                
Klassensatz B 15 0 0 1 1 8.725,00 €                  
 jeSchulart Klassensatz A Klassensatz B Kostenplanung
Grundschule 1 0 16.275,00 €                
Oberschule 1 1 25.000,00 €                
Gymnasium / 2. BW 1 1 25.000,00 €                
Förderschule 1 0 16.275,00 €                
Beruflisches Schulzentum 1 1 25.000,00 €                
1
Anlage 1.1 Vorlage Teil B - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schule Stand: 12/2019
Mindestausstattungsstandards digitaler Endgeräte und interaktiver Anzeigegeräte
IT-Ausstattung Grundschulen
pädagogisches Netz
1- / 2-zügig
                      Ausstattungsmodule
Ausstattungseinheiten
Faktor
Schüler-PcLehrer-PCNotebookBeamer-Syteminteraktive Displays(höhenverstellbarWhiteboard-Seitenflügel)SchulserverSW-LaserdruckerFarbLaserdrucker
Computerkabinett 1 14 1 1 1
Klassenzimmer (3.+4. Kl) 4 1
Klassenzimmer (1.+2. Kl) 4 1 1
Lehrerzimmer 1 2 1
Aula (Mehrzweckraum) 1 1 1
GTA 1 1
Bibliothek (wenn vorhanden) 1 2 1
Serverraum 1 1
Summe: 16 8 1 6 4 1 2 1
3-zügig
                      Ausstattungsmodule
Ausstattungseinheiten
Faktor
Schüler-PCLehrer-PCNotebookBeamer-Syteminteraktive Displays(höhenverstellbarWhiteboard-Seitenflügel)SchulserverSW-LaserdruckerFarbLaserdrucker
Computerkabinett 1 14 1 1 1
Klassenzimmer (3.+4. Kl) 6 1
Klassenzimmer (1.+2. Kl) 6 1 1
Lehrerzimmer 1 2 1
Aula (Mehrzweckraum) 1 1 1
GTA 1 1
Bibliothek (wenn vorhanden) 1 2 1
Serverraum 1 1
Summe: 16 10 1 8 6 1 2 1
≥ 4-zügig
                                       Ausstattungsmodule
Ausstattungseinheiten
Faktor
Schüler-PCLehrer-PCNotebookBeamer-Syteminteraktive Displays(höhenverstellbarWhiteboard-Seitenflügel)SchulserverSW-LaserdruckerFarbLaserdrucker
Computerkabinett 1 1 14 1 1 1
Computerkabinett 2 mobil 1 14 1
Klassenzimmer (3.+4. Kl) 8 1
Klassenzimmer (1.+2. Kl) 8 1 1
Lehrerzimmer 1 3 1
Aula (Mehrzweckraum) 1 1 1
GTA 1 1
Bibliothek (wenn vorhanden) 1 2 1
Serverraum 1 1
Summe: 16 13 15 11 8 1 2 1
1 GS
Anlage 1.1 Vorlage Teil B - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schule Stand: 12/2019
Midestausstattungsstandards digitaler Endgeräte und interaktiver Anzeigegeräte
IT-Ausstattung Oberschulen
pädagogisches Netz
2-zügig
                      Ausstattungsmodule
Ausstattungseinheiten
Faktor
Schüler-PCLehrer-PCNotebookBeamer-Syteminteraktive Displays(höhenverstellbarWhiteboard-Seitenflügel)SchulserverSW-LaserdruckerFarbLaserdrucker
Computerkabinett - Informatik / TC 1 16 1 1 1
Computerkabinett - ohne Fachzuordnung mobil1 29 1 1
Fachkabinett, allge. Unterrichtsraum (16) 4 1
Fachkabinett, allge. Unterrichtsraum (16) 6 1 1
Turnhalle, Aula (Mehrzweckraum) 1 1 1
Lehrerzimmer 1 2 1
Lehrervorb.-Zimmer d. Fachbereiche 3 1 0,33333
GTA 1 1
Bibliothek (wenn vorhanden) 1 2
Serverraum 1 1
Summe (Ausstattungsmodule*Faktor): 18 13 30 9 4 1 2 2
≥ 3-zügig
                      Ausstattungsmodule
Ausstattungseinheiten
Faktor
Schüler-PCLehrer-PCNotebookBeamer-Syteminteraktive Displays(höhenverstellbarWhiteboard-Seitenflügel)SchulserverSW-LaserdruckerFarbLaserdrucker
Fachkabinett - Informatik / TC 2 16 1 1 1
Computerkabinett - ohne Fachzuordnung mobil1 29 1 1
Fachkabinett, allge. Unterrichtsraum (24) 6 1
Fachkabinett, allge. Unterrichtsraum (24) 8 1 1
Turnhalle, Aula (Mehrzweckraum) 1 1 1
Lehrerzimmer 1 2 1
Lehrervorb.-Zimmer d. Fachbereiche 3 1 0,33333
GT 1 1
Bibliothek (wenn vorhanden) 1 3
Serverraum 1 1
Summe (Ausstattungsmodule*Faktor): 35 16 30 12 6 1 3 2
2 OS
Anlage 1.1 Vorlage Teil B - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schule Stand: 12/2019
Mindestausstattungsstandards digitaler Endgeräte und interaktiver Anzeigegeräte
IT-Ausstattung Gymnasium
pädagogisches Netz
3-zügig
                      Ausstattungsmodule
Ausstattungseinheiten
Faktor
Schüler-PCLehrer-PCNotebookBeamer-Syteminteraktive Displays(höhenverstellbarWhiteboard-Seitenflügel)SchulserverSW-LaserdruckerFarbLaserdrucker
Computerkabinett - Informatik / TC 3 16 1 1 1
Computerkabinett - ohne Fachzuordnung mobil1 29 1 1
Fachkabinett, allge. Unterrichtsraum (24) 8 1
Fachkabinett, allge. Unterrichtsraum (24) 10 1 1
Turnhalle, Aula (Mehrzweckraum) 1 1 1
Lehrerzimmer 1 4 1
Lehrervorb.-Zimmer d. Fachbereiche 5 1 0,4
GTA 1 1
Bibliothek (wenn vorhanden) 1 6
Serverraum 1 1
Summe (Ausstattungsmodule*Faktor): 54 23 30 15 8 1 5 2
≥ 4-zügig
                      Ausstattungsmodule
Ausstattungseinheiten
Faktor
Schüler-PCLehrer-PCNotebookBeamer-Syteminteraktive Displays(höhenverstellbarWhiteboard-Seitenflügel)SchulserverSW-LaserdruckerFarbLaserdrucker
Fachkabinett - Informatik / TC 3 16 1 1 1
Computerkabinett - ohne Fachzuordnung 1 29 1 1
Fachkabinett, allge. Unterrichtsraum (28) 10 1
Fachkabinett, allge. Unterrichtsraum (28) 12 1 1
Turnhalle, Aula (Mehrzweckraum) 1 1 1
Lehrerzimmer 1 5 1
Lehrervorb.-Zimmer d. Fachbereiche 5 1 0,4
GTA / Beratungslehrer 2 1
Bibliothek (wenn vorhanden) 1 6
Serverraum 1 1
Summe (Ausstattungsmodule*Faktor): 54 27 30 17 10 1 5 2
3 GY
Anlage 1.1 Vorlage Teil B - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schule Stand: 12/2019
MIdestausstattungsstandards digitaler Endgeräte und interaktiver Anzeigegeräte
IT-Ausstattung Förderschulen
pädagogisches Netz
 
Schulen für Lernbehinderte
                                                 Ausstattungsmodule
Ausstattungseinheiten
Faktor
Schüler-PCLehrer-PCNotebookBeamer-Syteminteraktive Displays(höhenverstellbarWhiteboard-Seitenflügel)SchulserverSW-LaserdruckerFarbLaserdrucker
Computerkabinett - Informatik / TC 1 14 1 1 1
Computerkabinett mobil 1 14 1 1
Fachkabinett, allgem. Unterrichtsraum (10) 3 1
Fachkabinett, allgem. Unterrichtsraum (10) 3 1 1
Turnhalle, Aula (Mehrzweckraum) 1 1 1
Lehrerzimmer 1 2 1
Lehrervorb.-Zimmer d. Fachbereiche 3 1 0,33
Beratungslehrer 2 1
Bibliothek (wenn vorhanden) 1 2
Serverraum 1 1
Summe (Ausstattungsmodule*Faktor): 16 11 15 6 3 1 3 1
Schulen für besondere Behinderungsarten
                                                 Ausstattungsmodule
Ausstattungseinheiten
Faktor
Schüler-PCLehrer-PCNotebookBeamer-Syteminteraktive Displays(höhenverstellbarWhiteboard-Seitenflügel)SchulserverSW-LaserdruckerFarbLaserdrucker
Computerkabinett - Informatik / TC 1 14 1 1 1
Computerkabinett / Medienecken (ja nach Räumlichkeiten)1 14 1 1
Fachkabinett, allgem. Unterrichtsraum (8) 3 1
Fachkabinett, allgem. Unterrichtsraum (8) 3 1 1
Turnhalle, Aula (Mehrzweckraum) 1 1 1
Lehrerzimmer 1 2 1
Lehrervorb.-Zimmer d. Fachbereiche 3 1 0,33
Beratungslehrer 2 1
Bibliothek 1 2
Serverraum 1 1
Summe (Ausstattungsmodule*Faktor): 16 11 15 6 3 1 3 1
4 FS
Anlage 1.1 Vorlage Teil B - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schule Stand: 12/2019
Schulen für geistig Behinderte
                                                 Ausstattungsmodule
Ausstattungseinheiten
Faktor
Schüler-PCLehrer-PCNotebookBeamer-Syteminteraktive Displays(höhenverstellbarWhiteboard-Seitenflügel)SchulserverSW-LaserdruckerFarbLaserdrucker
Computerkabinett - Informatik / TC 1 11 1 1 1
Computerkabinett / Medienecken (ja nach Räumlichkeiten)1 12 1 1
Fachkabinett, allgem. Unterrichtsraum (10) 1 1
Fachkabinett, allgem. Unterrichtsraum (10) 2 1 1
Turnhalle, Aula (Mehrzweckraum) 1 1 1
Lehrerzimmer 1 2 1
Lehrervorb.-Zimmer d. Fachbereiche 3 1 0,33
Beratungslehrer 2 1
Bibliothek 1 1
Serverraum 1 1
Summe (Ausstattungsmodule*Faktor): 12 11 12 5 1 1 3 1
Klinik- und Krankenhausschule Dr.-Georg-Sacke (mit Außenstelle)
                                                Ausstattungsmodule
Ausstattungseinheiten
Faktor
Schüler-PCLehrer-PCNotebookBeamer-Syteminteraktive Displays(höhenverstellbarWhiteboard-Seitenflügel)SchulserverSW-LaserdruckerFarbLaserdrucker
Computerkabinett - Informatik / TC 0 10 1 1 1
Medienecken 11 1
Fachkabinett, allgem. Unterrichtsraum (6) 2 1
Fachkabinett, allgem. Unterrichtsraum (6) 4 1 1
Turnhalle, Aula (Mehrzweckraum) 0 1 1
Lehrerzimmer 1 1 1 1
Lehrervorb.-Zimmer d. Fachbereiche 0 1
Beratungslehrer 0 1
Bibliothek / Leseraum (wenn vorhanden) 0 1
Serverraum 1 1
Summe (Ausstattungsmodule*Faktor): 0 5 11 5 2 1 0 1
5 FS
Anlage 2 Vorlage Teil B - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schule Stand 12/2019
Zusammenfassung Förderung und nicht förderfähige Anteile digitale Endgeräte 
Digitale Arbeitsgeräte
Förderung Förderung
Schüler- / Lehrer-PCsSchüler- Lehrer-
Notebooks
Grundschulen 1.554.650 €                  238.200 €                    
Oberschulen/
Gemeinschaftsschule 1.379.550 €                  400.200 €                    
Gymnasien / 2. BW 1.688.100 €                  474.600 €                    
Förderschulen 366.350 €                     101.400 €                    
Berufsschulen 1.314.100 €                  178.800 €                    
Summe: 6.302.750 €                  1.393.200 €                 
Anzeige und Interaktionsgeräteinteraktive Displays + Beamer
Förderung Kosten 
Eigenateil Förderung
interaktive Displays
bis zu 4.000 €  (57 % 
Förderung bei 
Anschaffungswert von 7000 €)
  
interaktives Display Raum 
3.000€ (43 % Eigenanteil bei 
Anschaffungswert von 7.000 
€)
Beamer, Deckenhalterung
Dokumentenkamera
100% förderfähig
je päd. Genutzer Raum
Grundschulen 1.612.000 €                  1.209.000 €                 1.001.000 €              
Oberschulen/
Gemeinschaftsschule 160.000 €                     120.000 €                    659.750 €                 
Gymnasien / 2. BW 904.000 €                     678.000 €                    752.500 €                 
Förderschulen 36.000 €                       27.000 €                      152.250 €                 
Berufsschulen -  €                             -  €                            446.250 €                 
Summe: 2.712.000 €                  2.034.000 €                 3.011.750 €              
Schulart
Schulart
Anlage 2 Vorlage Teil B - Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen unter Verwendung der Mittel des DigitalPaktes Schule Stand 12/2019
Mobile Endgeräte Tablets + Notebooks
Förderung
mobile Endgeräte
Tablets
Grundschulen 1.122.975 €                  
Oberschulen/
Gemeinschaftsschule 791.275 €                     
Gymnasien / 2. BW 625.000 €                     
Förderschulen 244.125 €                     
Berufsschulen 225.000 €                     
Summe: 3.008.375 €                  
Gesamtförderung: 27.507.775 €             
Gesamtkosten 31.276.475 €                   
städtische Anteil: 3.768.700 €                     nichf ff Anteile sowie Wartung/Betrieb für 5 Jahre
Schulart
Maßnahme Aufwendungen/ 
Auszahlungen
Förder-
mittel 
Eigen-
mittel 
Bemerkung Aufwendungen/ 
Auszahlungen
Förder-
mittel 
Eigen-
mittel 
Aufwendungen/ 
Auszahlungen
Förder-
mittel 
Eigen-
mittel 
Aufwendungen/ 
Auszahlungen
Förder-
mittel 
Eigen-
mittel 
Aufwendungen/ 
Auszahlungen
Förder-
mittel 
Eigen-
mittel 
Aufwendungen/ 
Auszahlungen
Förder-
mittel 
Eigen-
mittel 
Probe
passive Datentechnik
(LAN Vernetzung)
 über 
Lecos umgesetzt
9.490.000 8.530.000 960.000 7.0001850.700 LAN-Verkabelung 
Grundschulen, 7.0001851.700 LAN-
Vernetzung Oberschulen, 7.0001852.700 
LAN-Vernetzung Gymnasien, 
7.0001853.700 LAN-Vernetzung 
Förderschulen, 7.0001854.700 LAN-
Vernetzung Berufsschulen; Erträge 
entsprechend in der *705, (siehe 
Einzeluntersetzung LAN-Verkabelung)
1.650.000 1.500.000 150.000 2.650.000 2.400.000 250.000 2.450.000 2.200.000 250.000 2.240.000 2.000.000 240.000 500.000 430.000 70.000 9.490.000
aktive Datentechnik
(Switche, Firewall, 
WLAN-AP)
 wird über 
Lecos umgesetzt
2.549.700 2.549.700 0 7.0001850.700 LAN-Verkabelung 
Grundschulen, 7.0001851.700 LAN-
Vernetzung Oberschulen, 7.0001852.700 
LAN-Vernetzung Gymnasien, 
7.0001853.700 LAN-Vernetzung 
Förderschulen, 7.0001854.700 LAN-
Vernetzung Berufsschulen; Erträge 
entsprechend in der *705
659.100 659.100 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000 0 445.500 445.500 0 445.100 445.100 0 2.549.700
Folgekosten pro Jahr
(Betrieb und Wartung)
774.700 0 774.700 Sachkonto 4431 0100 Telefon/Internet im 
Schulbudget
45.000 0 45.000 100.000 0 100.000 160.000 0 160.000 210.000 0 210.000 259.700 0 259.700 774.700
Summe Teil A 12.814.400 11.079.700 1.734.700 2.354.100 2.159.100 195.000 3.250.000 2.900.000 350.000 3.110.000 2.700.000 410.000 2.895.500 2.445.500 450.000 1.204.800 875.100 329.700
davon InvHH 12.039.700 11.079.700 960.000 2.309.100 2.159.100 150.000 3.150.000 2.900.000 250.000 2.950.000 2.700.000 250.000 2.685.500 2.445.500 240.000 945.100 875.100 70.000
davon ErgHH 774.700 0 774.700 45.000 0 45.000 100.000 0 100.000 160.000 0 160.000 210.000 0 210.000 259.700 0 259.700
Kauf interaktiver 
Displays 
4.746.000 2.712.000 2.034.000
Beschaffungsvolumen: 678 interaktive Tafelsysteme
Preis pro Stk. 7.000 €, Festbetrag Förderung 4.000 €; 
Begleichung über bewegl. AV Schulträgeraufgaben 
(siehe Einzeluntersetzung Displays)
1.883.000 1.076.000 807.000 2.121.000 1.212.000 909.000 280.000 160.000 120.000 70.000 40.000 30.000 392.000 224.000 168.000 4.746.000
Beamer, 
Deckenhalterung
Dokumentenkamera, 
WLANKomponenten
3.011.750 3.011.750 0
Beschaffungsvolumen: 1.721 Beamer
Preis pro Stk. 1.750 € (500 € Beamer, 750 € 
Deckenhalterung, 200€ - AppleTV
50%*500€ - 50% der Beamer mit 
Dokumentenkameras); Begleichung über Innenauftrag 
"Digitale Schule (1051 2430 0200)"
848.750 848.750 0 780.500 780.500 0 444.500 444.500 0 644.000 644.000 0 294.000 294.000 0 3.011.750
Desktop-Arbeitsplätze 
Schüler-Lehrer-PCs
6.302.750 6.302.750 0 Begleichung über Innenauftrag "Digitale 
Schule (1051 2430 0200)"
1.753.500 1.753.500 0 1.272.450 1.272.450 0 1.031.900 1.031.900 0 1.706.800 1.706.800 0 538.050 538.050 0 6.302.700
Desktop-Arbeitsplätze 
Schüler-Lehrer-
Notebooks
1.393.200 1.393.200 0 Begleichung über Innenauftrag "Digitale 
Schule (1051 2430 0200)"
418.200 418.200 0 227.400 227.400 0 228.000 228.000 0 324.600 324.600 0 195.000 195.000 0 1.393.200
mobile Endgeräte
(Tablets)
3.008.375 3.008.375 0 Begleichung über Innenauftrag "Digitale 
Schule (1051 2430 0200)"
833.050 833.050 0 889.925 889.925 0 425.000 425.000 0 532.550 532.550 0 327.850 327.850 0 3.008.375
Summe Teil B 18.462.075 16.428.075 2.034.000 5.736.500 4.929.500 807.000 5.291.275 4.382.275 909.000 2.409.400 2.289.400 120.000 3.277.950 3.247.950 30.000 1.746.900 1.578.900 168.000
davon InvHH 4.746.000 2.712.000 2.034.000 1.883.000 1.076.000 807.000 2.121.000 1.212.000 909.000 280.000 160.000 120.000 70.000 40.000 30.000 392.000 224.000 168.000
davon ErgHH 13.716.075 13.716.075 0 3.853.500 3.853.500 0 3.170.275 3.170.275 0 2.129.400 2.129.400 0 3.207.950 3.207.950 0 1.354.900 1.354.900 0
GESAMT 31.276.475 27.507.775 3.768.700 8.090.600 7.088.600 1.002.000 8.541.275 7.282.275 1.259.000 5.519.400 4.989.400 530.000 6.173.450 5.693.450 480.000 2.951.700 2.454.000 497.700
davon InvHH 16.785.700 13.791.700 2.994.000 4.192.100 3.235.100 957.000 5.271.000 4.112.000 1.159.000 3.230.000 2.860.000 370.000 2.755.500 2.485.500 270.000 1.337.100 1.099.100 238.000
davon ErgHH 14.490.775 13.716.075 774.700 3.898.500 3.853.500 45.000 3.270.275 3.170.275 100.000 2.289.400 2.129.400 160.000 3.417.950 3.207.950 210.000 1.614.600 1.354.900 259.700
zzgl. Einrichtung 3,5 
VzÄ pro Jahr
759.133 0 759.133 /5 Jahre = 151.826,56 €
Personalkosten 2020 für die Monate März 
bis Dezember, für die Folgejahre jeweils 
das gesamte Kalenderjahr. Aufgeführt 
sind nur PK für 2,5 VzÄ, die zusätzlich 
eingerichtet werden, PK für die Stelle aus 
freien Anteilen sind bzw. werden sowieso 
im PK-Budget des AfJFB geplant
Gesamt lt. AfFJB 
Anlage 2
31.276.475 27.507.775 3.768.700
Differenz 0 0 0
2024Gesamt 2020 2021 2022 2023
Datei: G:\51\Vorlagen\51.7\DS-08178 Digitalpakt Teil A\VI-DS-08178_Anlage_5_Teil_A_B_18.12.2019.xlsx
Einrichtungen
S.-Nr. Schule Art PLZ Straße
Grundschulen
10001 Pablo-Neruda-Schule
Grundschule
04103 Tarostraße
10003 Kurt-Masur-Schule 04275 Scharnhorststraße
10008 8. Schule 04279 Wincklerstraße
10009 9. Schule 04279 Gersterstraße
10010 Schule am Rabet 04315 Eisenbahnstraße
10013 August-Bebel-Schule 04315 Husemannstraße
10017 Astrid-Lindgren-Schule 04347 Volksgartenstraße
10021 Clara-Wieck-Schule 04347 Stöckelstraße
10024 24. Schule 04328 Döllingstraße
10025 Ernst-Pinkert-Schule 04318 Martinstraße
10030 Franz-Mehring-Schule 04299 Gletschersteinstraße
10031 31. Schule 04289 Franzosenallee
10033 33. Schule 04129 Anhalter Straße
10034 Carl-von-Linné-Schule 04129 Delitzscher Straße
10036 Erich Kästner-Schule (Neubau) 04155 Erfurter Straße
10037 Geschwister-Scholl-Schule 04155 Elsbethstraße
10039 39. Schule 04159 Gustav-Kühn-Straße
10040 Erich-Zeigner-Schule 04229 Erich-Zeigner-Allee
10041 Lessingschule 04109 Lessingstraße
10046 46. Schule 04179 Saalfelder Straße
10049 Schule am Auwald 04229 Rödelstraße
10050 Schule am Adler 04229 Antonienstraße
10054 Schule Connewitz 04277 Zwenkauer Straße
10060 60. Schule 04249 Seumestraße
10062 Schule Portitz 04349 Göbschelwitzer Weg
10066 66. Schule 04357 Rosenowstraße
10069 Wilhelm-Hauff-Schule 04159 Diderotstraße
10070 Adam-Friedrich-Oeser-Schule 04129 Geibelstraße
10073 Schule am Auensee 04159 Jungmannstraße
10074 74. Schule 04318 Friedrich-Dittes-Straße
10075 Hans-Kroch-Schule 04157 Jörgen-Schmidtchen-Weg
10076 Anna-Magdalena-Bach-Schule 04109 Manetstraße
10077 Fritz-Baumgarten-Schule 04317 Riebeckstraße
10078 78. Schule 04207 Binzer Straße
10080 Joachim-Ringelnatz-Schule 04209 Grünauer Allee
10085 85. Schule 04209 Stuttgarter Allee
10086 Friedrich-Fröbel-Schule 04209 Mannheimer Straße
10090 90. Schule 04205 Garskestraße
10091 91. Schule 04205 Uranusstraße
10100 100. Schule 04207 Miltitzer Allee
10105 Theodor-Körner-Schule 04329 Schlehenweg
10108 Brüder-Grimm-Schule 04329 Goldsternstraße
10112 Wilhelm-Wander-Schule 04315 Schulze-Delitzsch-Straße
10114 Karl-Liebknecht-Schule 04157 Heinrich-Mann-Straße
10118 Hans-Christian-Andersen-Schule 04318 Louis-Fürnberg-Straße
10119 Marienbrunner Schule 04277 An der Märchenwiese
10120 120. Schule 04249 Martin-Herrmann-Straße
10124 Heinrich-Mann-Schule 04289 Schwarzenbergweg
10125 Wilhelm-Busch-Schule 04317 Heinrichstraße
10146 Schule Wiederitzsch 04158 Zur Schule
Grundschule
10157 157. Schule 04179 Hans-Driesch-Straße
10172 Schule am Leutscher Holz 04179 Prießnitzstraße
10200 Schule am Floßplatz 04107 Hohe Straße
10201 Schule Seehausen 04356 Seehausener Allee
10202 Schule Böhlitz-Ehrenberg 04178 Heinrich-Heine-Straße
10203 Schule Gundorf 04178 Leipziger Straße
10204 Alfred-Kästner-Schule 04158 Gartenwinkel
10205 Schule Stahmeln 04159 Stahmelner Höhe
11205 Schule Stahmeln, Nebenstelle 04159 Windmühlenweg
10208 Schule Miltitz 04205 Großmiltitzer Straße
10209 Christoph-Arnold-Schule 04319 Gaswerksweg
10210 Schule Holzhausen 04288 Stötteritzer Landstraße
10211 Schule Liebertwolkwitz 04288 Am Angerteich
10212 Schule Mölkau 04316 Schulstraße
10213 Schule Rückmarsdorf 04178 An der Friedenseiche
10215 Schule 5 04105 Eitingonstr.
10216 Fanny-Hensel-Schule 04229 Weißenfelser Straße
11036 Erich-Kästner-Schule, NBST 04155 Erfurter Straße
12001 Dösnerweg / Reko Altbau Pablo-Neruda-Schule 04103 Dösener Weg
k.A. Schule am Addis-Abeba-Platz 04103 Jablonowskistraße (Brüderstraße) 
k.A. Neue GS Lindenau 04177 Gießerstraße
k.A. GS Baumannstr. (GS Adler)- Neubau
k.A. Neubau 31. Schule Thierchstraße
10217 Schule in der Bernhard-Göring-Straße 04275 B.-Göring-Straße
Oberschulen
20005 Petrischule
Oberschule
04107 Paul-Gruner-Straße
20016 16. Schule 04315 Konradstraße
20020 20. Schule 04347 Bästleinstraße
20035 35. Schule 04157 Virchowstraße
21035 OS Diderotstraße 04129 Diderotstraße
20043 Sportoberschule Leipzig, Neubau 04105 Max-Planck-Straße
20050 Schule am Adler 04229 Antonienstraße
Grundschule
20051 Lene-Voigt-Schule 04279 Willi-Bredel-Straße
20054 Apollonia-von-Wiedebach-Schule 04277 Arno-Nitzsche-Straße
20056 56. Schule 04249 Dieskaustraße
20062 Christian-Gottlob-Frege-Schule 04329 Lidicestraße
20068 68. Schule 04155 Breitenfelder Straße
20073 Paul-Robeson-Schule 04159 Jungmannstraße
20084 84. Schule 04209 Stuttgarter Allee
20094 94. Schule Standort Grünau (Sanierung) 04205 Miltitzer Weg
20094 94. Schule (Auslagerungsstandort) 04105 Max-Planck-Straße
20106 Schule Paunsdorf 04329 Zum Wäldchen
20123 Helmholtzschule 04177 Helmholtzstraße
20125 125. Schule 04317 Heinrichstraße
20127 Georg-Schumann-Schule 04103 Glockenstraße
20145 H.-Pestalozzi-Schule 04178 Pestalozzistraße
20146 Schule Wiederitzsch 04158 Zur Schule
20148 Geschwister-Scholl-Schule 04288 Am Angerteich
20149 Schule Mölkau 04316 Schulstraße
20150 Schule am Weißeplatz 04299 Ferdinand-Jost-Straße
20151 Schule Georg-Schwarz-Straße 04179 Georg-Schwarz-Straße
21020 20. Schule, AST (Interim f. Ihmelstr.) 04347 Löbauer Straße
k.A. Neue Oberschule Ihmelsstraße Ihmelsstraße
k.A. Reaktivierung Hainbuchenstraße Hainbuchenstr.
k.A. OS Höltystraße Höltystraße
k.A. OS Barnet-List-Platz Kregelstraße
12001
Dösnerweg / Reko Altbau Pablo-Neruda-Schule /
Umnutzung zur Oberschule G.-Schumann-OS 04103 Dösener Weg
20152 Schule Ratzelstraße 04307 Ratzelstraße
60144 Nachbarschaftsschule 04177 Gemeindeamtsstraße
Gymnasien
30004 Immanuel-Kant-Schule
Gymnasium
04275 Scharnhorststraße
30023 F.-A.-Brockhaus-Schule 04357 Kieler Straße
30028 Neue Nikolaischule 04299 Schönbachstraße
30039 Werner-Heisenberg-Schule 04159 Renftstraße
30045 Robert-Schumann-Schule 04177 Demmeringstraße
30052 Johannes-Kepler-Schule 04229 Dieskaustraße
Oberschule
30110 Gustav-Hertz-Schule 04329 Dachsstraße
30111 Leibnizschule 04105 Nordplatz
30113 Friedrich-Schiller-Schule 04155 Elsbethstraße
30130 Humboldt-Schule 04317 Möbiusstraße
30131 A.-Ph.-Reclam-Schule 04103 Tarostraße
30132 Thomasschule zu Leipzig 04109 Hillerstraße
30133 Max-Klinger-Schule 04205 Miltitzer Weg
30134 Wilhelm-Ostwald-Schule 04279 Willi-Bredel-Straße
30135 Gymnasium Engelsdorf 04319 Arthur-Winkler-Straße
31135 Gymnasium Engelsdorf, Nebenstelle 04319 Althener Straße
30136 L.-O.-Peters-Schule 04277 Bornaische Straße
30137 Goethe-Gymnasium 04347 Gorkistraße
30138 Gerda-Taro-Schule 04107 Telemannstraße
31045 R.-Schumann-Schule, AST (Interim Karl-Heine-GYM) 04177 Uhlandstraße
k.A. GYM Karl-Heine-Str. Karl-Heine-Str.
k.A. Neues Gymnasium Ihmelsstraße Ihmelsstraße
k.A. Mannheimer Straße Mannheimer Straße
k.A. Schraderhaus Täubchenweg
k.A. GYM Wiederitzsch
k.A. Prager Spitze
90001/2/
3 Leipzig-Kolleg und Abendschulen
Sch
ule
des
2.
BW
04103 Czermaks Garten
Förderschulen
40001 Schule Grünau, Haus 1
Förderzentren
04205 Miltitzer Weg
41001 Schule Grünau, AST 04205 Andromedaweg
40002 Fritz-Gietzelt-Schule 04229 Kantatenweg
40003 Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule 04157 Hannoversche Straße
Gymnasium
40004 Adolph-Diesterweg-Schule 04318 Portitzer Straße
40005 Ernst-Zinna-Schule 04279 Wincklerstraße
40006 Martin-Schule 04205 Neptunweg
40007 Schule Rosenweg 04209 Rosenweg
40009 Lindenhofschule 04129 Delitzscher Straße
40010 Schule Thonberg 04317 Curiestraße
k.A.
Martinschule / geistig behinderter Zweig der  Schule
neu ab SJ 2019/2020(alte Schule Thonberg) 4317 Riebeckstraße
40011 Dr.-G.-Sacke-Schule 04289 Morawitzstraße
41011 Dr.-G.-Sacke-Schule, Nebenstelle 04103 Liebigstraße
40012 Albert-Schweitzer-Schule 04277 An der Märchenwiese
40013 Käthe-Kollwitz-Schule 04318 Karl-Vogel-Straße
40015 Wladimir-Filatow-Schule 04209 Am Kirschberg
40019 Schule Engelsdorf 04319 Riesaer Straße
70001 Kurt-Biedermann-Schule 04205 Garskestraße
71001 Kurt-Biedermann-Schule 04205 Garskestraße
40006 Martinschule, An der Kotsche An der Kotzsche
Berufsschulen
50001 BSZ 1 Wirtschaft und Verwaltung
Berufliche Schulzentren
04289 Crednerstraße
51001 BSZ 1, Wirtschaft und Verwaltung, Nebenstelle 04329 Dachsstraße
50003 Karl-Heine-Schule 04177 Merseburger Straße
51003 Karl-Heine-Schule, Außenstelle 04179 Pansastraße
52003 Karl-Heine-Schule, Außenstelle 04328 Geithainer Straße
50006 Arwed-Rossbach-Schule, Bautechnik 04205 Am kleinen Feld
50007 BSZ 7 Elektrotechnik 04129 An der Querbreite
51007 BSZ 7, Nebenstelle 04315 Neustädter Straße
52007 BSZ 7 Elektrotechnik, Außenstelle 04349 Tauchaer Straße
50008 Gutenbergschule 04103 Gutenbergplatz
50009 Ruth-Pfau-Schule 04207 Schönauer Straße
50010 Susanna-Eger-Schule 04129 An der Querbreite
50011 BSZ 11 Henriette-Goldschmidt-Schule 04103 Goldschmidtstraße
50012 BSZ 12 "Robert Blum" 04357 Rosenowstraße
51012 BSZ 12 "Robert Blum", + BSZ 11 Außenstelle 04315 Kohlgartenstraße
Förderzentren

Nr. Gebäude-Typ
schulisch
genutzte
Gebäude an
einem
Strandort
A
U
R
 
F
U
R
B
i
b
o
L
Z
V
B
A
u
l
a
Räume Hort
ohne Doppel-
nutzung
6 2 15 7 1 1 1 0 12
24 1 25 5 1 1 1 1 13
3/5 1 11 2 1 1 0 0 3
74 Ratio 74-720 Typ A 1 21 4 1 1 1 0 8
50 WBS 70-GL 2 15 5 1 2 1 1 4
2 1 14 5 1 1 1 1 12
16 Ratio 74-720 Typ A 3 14 4 1 2 2 0 9
45 2 18 4 1 1 0 1 12
25 3 19 2 1 1 3 1 6
7 2 12 2 1 1 1 1 2
9 Ratio 74-720 Typ B 1 16 5 1 3 4 1 3
21 1 10 2 1 1 1 0 2
1 1 28 2 1 2 1 1 7
110 1 10 1 1 1 0 1 2
9 1 24 5 1 3 4 1 7
Einrichtungen
Grundschulen
1 1 16 2 1 1 1 1 6
1 1 8 0 0 1 0 1
24 1 20 5 1 2 2 1 10
27 1 14 3 1 1 0 1 7
29 1 23 3 0 2 0 1 8
6 1 19 5 1 2 1 1 11
24 1 0 0 0 0 0 0
35 2 20 6 1 3 2 1 12
93 2 12 2 1 1 1 0 0
1 1 14 2 1 1 1 0 2
56 Ratio 74-720 Typ A 2 20 4 1 2 1 0 2
37 Ratio 74-720 Typ A 1 17 2 1 1 1 1 7
74 Ratio 74-720 Typ A 1 14 2 1 2 1 0 8
5 2 13 2 1 1 1 1 0
23 Ratio 74-720 Typ A 2 14 4 1 2 2 0 6
8 WBS 70-GL 1 25 4 1 1 1 1 8
8 WBS 70-GL 1 16 6 1 3 0 1 9
50 WBS 70-GL 1 13 2 1 1 1 0 7
14 Neubau 2020 1 18 3 0 1 1 0 4
35 Ratio 74-720 Typ A 1 11 4 1 1 1 1 5
3 Ratio 74-720 Typ A 1 16 3 0 1 2 1 6
128C 1 16 3 1 1 1 1 5
21 Ratio 74-720 Typ A 1 12 1 1 1 1 0 0
1 Ratio 74-720 Typ A 2 20 3 1 1 1 1 5
1 Ratio 74-720 Typ A 1 17 4 1 2 1 0 6
32 WBS 70-GL 1 11 5 1 1 1 1 9
23 WBS 70-GL 2 14 4 1 2 2 1 8
23 2 15 5 0 1 4 1 9
1 2 17 6 1 2 3 0 8
2 Plattenbau bis 1970 4 13 5 0 1 2 1 5
49 1 16 5 1 2 2 0 10
1 Plattenbau bis 1970 2 18 4 0 1 1 1 3
4 3 13 1 0 1 1 0 4
43/45 1 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0
41 1 13 3 0 1 0 1 4
19 Ratio 74-720 Typ A 2 19 6 1 3 2 0 6
45 1 14 5 1 2 1 1 7
17 2 5 3 0 1 0 0 4
64 1 13 1 0 1 1 0 2
210 2 7 1 0 1 0 0 0
30 2 14 2 1 1 1 0 0
1 1 9 0 1 1 0 0 0
4 2 7 2 0 0 0 0 0
4 1 8 2 1 2 0 0 0
1 3 21 3 1 2 1 0 5
21 3 11 3 1 2 1 0 6
2 2 13 1 1 2 1 0 8
6 Ratio 74-720 Typ A 1 12 2 1 1 0 0 0
4 3 11 1 1 2 1 0 0
5 1 13 2 0 1 1 0 9
13 1 8 3 1 1 1 0 4
14 Ratio 74-720 Typ A 1 16 2 0 1 0 0 6
27 Ratio 74-720 Typ A
1 1 22 4 1 1 1 1
6 1 22 4 1 1 1 1
1 22 4 1 1 2 1
1 22 4 1 1 4 1
107 Ratio 74-720 Typ B 2 12 4 1 1 4 1 8
1071 227 55 98 84 37
50 1 14 13 1 1 5 1
67/69 2 17 12 1 6 4 1
14 Ratio 74-720 Typ A 2 15 10 0 5 8 1
4/6 1 21 11 1 2 5 1
39 Ratio 74-720 Typ A 1 15 11 1 2 8 1
53/55 1 27 14 1 1 3 1
24 1 23 13 1 2 5 1 1
Oberschulen
11 Ratio 74-720 Typ A 1 14 12 1 1 4 1
7 2 32 12 1 5 4 1
213 1 15 13 1 3 5 1
12 Ratio 74-720 Typ A 2 19 12 1 4 5 0
19 2 22 13 1 2 5 1
5 Ratio 74-720 Typ B 2 28 7 1 2 4 0
5 1 20 12 0 2 0 0
3 Ratio 74-720 Typ A 1 15 12 1 2 4 0
1/3 1 8 2 1 1 0
4 WBS 70-GL 2 15 11 1 2 5 1
6 2 20 13 1 3 6 1
43/45 2 24 14 1 3 6 1 5
6 2 27 9 1 4 4 1
39/41 1 19 10 0 4 3 0
11 1 16 10 1 1 3 0
2 1 13 13 1 3 2 1
6 Plattenbau bis 1970 1 16 6 1 2 4 0
33 2 13 14 1 4 6 1
113 1 17 12 1 3 3 0
46 Ratio 74-720 Typ A 1 15 8 0 2 6 1
14 1 30 16 0 1 4 0
WBS 70-GL 1 24 12 1 1 3 1
51 1 21 11 1 1 3 1
3 1 12 4 0 1 2 0
0 16 11 1 2 5 1
26 1 25 13 1 1 4 1
8-10 3 26 10 1 5 4 1
654 376 28 84 142 23
15 2 28 18 1 7 8 1
72b Ratio 74-720 Typ A (Haus 2) 2 34 20 1 5 14 1
17 1 32 14 1 2 4 1
3 1 26 14 1 2 5 1
84 3 26 11 1 3 11 1
76 2 32 12 1 2 4 0
Gymnasien
5 Plattenbau Sonderobjekt 1 25 13 1 2 5 1
13 1 23 12 1 5 7 1
2/4 1 30 9 1 4 4 1
8 2 39 21 1 6 9 1
4 Ratio 74-720 Typ B 1 46 17 1 3 8 1
7 1 26 11 1 2 6 1
4 Ratio 74-720 Typ A 2 17 10 1 2 2 0
13 Ratio 74-720 Typ B 3 28 20 1 5 11 1
6 2 12 11 1 1 4 1
16 1 11 1 0 3 1 0
104 1 25 15 1 4 6 1
25 4 35 17 1 3 8 1
9 1 50 20 1 6 2 1
28 1 23 11 1 3 5 1
1 50 9 1 2 9 1
16 1 39 18 0 1 3 1
128a/b 1 27 20 1 1 9 1
26 1 26 14 1 1 3 1
8 1 15 12 0 2 3 1
725 350 22 77 151 22
1 Ratio 74-720 Typ A 1 16 10 1 2 3 1
25 Kiko 180-90-74 Typ A 1 6 1 0 1 0 0
40 Ratio 74-720 Typ A 1 16 8 1 1 3 0
2 Ratio 74-720 Typ A 1 17 8 0 2 2 0
Förderschulen
1 1 20 10 1 2 3 1
3/5 1 17 9 1 3 1 1
31 1 17 10 1 2 0 0
59 Kiko 180-90-74 Typ A modifiziert 1 13 8 0 1 3 1
110 1 10 6 1 1 2 0
3 1 16 6 0 1 2 1
50 1 12 4 0 1 0 0
2 1 6 0 0 0 0 0
20a 1 2 0 0 0 0 0
3 Plattenbau Sonderobjekt 1 43 20 1 3 1 0
7 1 27 9 1 3 1 1
49 WBS 70-GL 1 17 9 1 2 6 1
177 1 9 6 0 1 3 0
19 Ratio 74-720 Typ A 1 12 7 0 3 2 1
21 Ratio 74-720 Typ A 1 10 1 0 1 4 0
Neubau 2020 1 23 7 1 1 3 1
309 139 10 31 39 9
1 1 50 15 1 8 6 1
1 WBS 70-GL 1 24 7 0 3 4 1
56/58 2 15 21 1 3 3 1
31 1 12 11 0 2 5 0
58 Ratio 74-720 Typ A 2 6 34 1 2 7 1
5 Ratio 74-720 Typ A 1 34 28 1 5 8 1
8 Ratio 74-720 Typ A 1 9 19 0 2 6 0
1 1 24 25 1 5 6 1
188 2 8 7 0 2 5 0
6/8 1 28 28 2 7 6 1
160 4 32 44 1 10 14 1
6 Ratio 74-720 Typ A 2 30 17 2 7 10 0
20 1 17 10 1 5 2 1
60 Ratio 74-720 Typ A 1 12 15 1 3 3 1
58 1 20 8 1 2 3 1
Berufsschulen
321 289 13 66 88 11
Info-
kabinette
eigene
Sporthalle
grünes
Klassen-
zimmer
Summe
pädagogisch
genutzte Räume
Zügigkeit der
Schule
Info-
Monitore
vorhandene
Displays
1 1 37 5
2 1 46 6 1
1 0 17 2
1 0 35 3
1 1 29 3
1 1 35 3
1 1 32 3
1 0 36 4
1 1 33 3
1 1 20 3
1 0 32 4
1 0 16 2
3 0 39 2
1 0 15 2
1 0 44 5
Einrichtungen
Grundschulen
1 0 27 4
0 10 2
1 0 40 4
1 1 27 3
1 0 36 4
1 1 40 5
0 0 4
1 1 45 5
1 1 17 3
1 1 21 3
1 1 30 4
1 0 29 3
1 0 27 3
1 1 20 2 6
1 1 29 3
1 0 40 2 4
1 0 35 4
1 0 24 3 4
1 0 26 2
1 1 24 3
1 0 28 3
1 0 27 3
1 0 15 1
1 0 31 3
1 0 30 3
1 0 28 3
1 1 32 2
1 1 35 3
1 1 37 4
1 1 27 3 6
1 1 36 3 2
1 1 28 4
1 1 1 21 2
0 0 0 2
0 0 0 3
1 0 21 3
1 0 36 4
1 0 30 3
1 0 12 1
1 0 17 3
0 1 10 1
1 1 19 2
1 0 10 2
0 0 9 0
0 0 13 2
1 1 33 4
1 1 1 25 2
1 1 26 2
1 0 15 3
1 1 16 2
1 0 25 3
1 0 17 2
1 0 24 3 6
0
1 31 4
1 31 4
1 32
1 34
1 1 31 3 3
2 0 33 3 6
2 1 40 3 6
2 1 38 3 6
2 0 39 3 6
2 0 36
2 1 46 3 2 10
3 0 43 2 4
Oberschulen
3 0 30 3 6
2 2 55 3 6
3 0 35 3 6
2 1 40 3 6
2 0 42 3 6
2 0 40 3 6
2 0 32 3 6
3 0 31
2 34 3
2 1 34 3 6
2 1 43 3 6
3 0 1 52 2 4
2 0 44 3 6
2 0 34 2 4
2 1 32 2 4
3 0 1 31 3 1 6
1 0 28 3 6
3 1 37 2 4
2 0 34 2 4
1 0 32
1 52
1 45
1 45
0 45
2 0 34 3 5
3 1 43 3 2 6
2 1 46 8
3 1 61 4
3 1 73 4
2 1 53 4
2 0 47 4
3 1 51 4 10
3 0 48 4
Gymnasien
3 1 45 4
3 1 47 4
3 1 47 4
7 0 70 4
3 0 73 4
2 0 45 3
4 0 28 4
4 1 1 64 3
1 0 29 3
1 0 15
3 0 49 3
3 1 63 4 0
2 1 79 4 24
2 0 42 3
2 1 71 4
0 62 3
0 59
0 46
45 5
45
2 1 32
1 0 32 2
0 8
1 0 28 2
1 0 28
Förderschulen
1 1 37 2
1 1 32 2
1 0 29
1 1 26
1 0 19 1
1 1 26
1 0 16
1 0 5
0 0 2
1 1 68 2
1 1 42
1 0 35 2
1 1 19 2
1 0 24 2
0 0 16
1 0 35
8 1 74 11
6 0 33
11 0 33 7
3 0 27
2 1 50
6 1 72 2 8
6 0 30 6
8 0 54
0 1 23
14 1 59 2
4 0 98 6
4 0 62 3
2 1 35 2
4 0 31 2
2 0 33
Berufsschulen
Farblegende Ausbau LAN-Struktur:
Internetnutzung
Internetzugang Schulnetz
Volumen
T@School (kostenfrei)
Anfrage VDSL 25/50
T@School (kostenfr.) KabelD PrimaCom Deutschl.-LAN
Telekom
6000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 100
VDSL 100  am
13.09.2018
verfügbar
VDSL 50
VDSL 100
16000
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 VDSL 25
VDSL 25
16000 VDSL 100
16000 VDSL 100
6000 R VDSL 100
16000 VDSL 100
16000
VDSL 100 -VDSL
geplant 09/18
16000 R VDSL 100
6000 R VDSL 100
16000 VDSL 25
Grundschulen
16000 VDSL 50
VDSL 100
16000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
6000 R
VDSL 100  – VDSL
geplant 09/18
6000 R VDSL 100 32 M/Bits
16000 VDSL 100
16000 VDSL 100
16000 VDSL 50
16000 R VDSL 25
16000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
6000 R VDSL 50
16000 VDSL 100
16000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
VDSL 100
16000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
16000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 R VDSL 50
VDSL 100
6000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
6000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
VDSL 50 VDSL 100
16000 R VDSL 100
6000 R VDSL 100
16000 R
VDSL 100  – VDSL
geplant 09/18
16000 VDSL 100
16000 VDSL 100
16000 VDSL 100
16000 VDSL 25
16000 R VDSL 50
16000 R VDSL 100
VDSL 25 VDSL 100
6000 R
VDSL 100  – VDSL
geplant 10/18
VDSL 50 VDSL 100
VDSL 25 VDSL 100
16000 VDSL 50
16000 VDSL 100
VDSL 50
16000 R VDSL 50
16000 VDSL 50
VDSL 50
DSL 16000
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 R VDSL 100
6000 VDSL 100
6000 VDSL 100
16000 VDSL 100
VDSL 100 wird
beantragt
VDSL 100
VDSL 100 32 M/Bits
16000
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 50 VDSL 100Anbindung über
T@School 33.
Schule,
Grundschule
VDSL 100
nicht
verfügbar
VDSL 50
Oberschulen
VDSL 100
VDSL 50
200 M/Bits
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 50
6000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 50  beauftragt
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 25
16000
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 50 IP
VDSL 100
VDSL 50
6000
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 100
beantragt –
10.08.18
VDSL 50
VDSL 100
VDSL 100
16000 RAM IP (2) VDSL 50
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 100
Gymnasien
6000 RAM IP (2) VDSL 25 122 M/bits
VDSL 100
VDSL 50 IP
6000 VDSL 100
6000 RAM IP
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 100
6000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar 122 M/bits
6000 R VDSL 100 122 M/bits
VDSL 100
VDSL 50
VDSL 100
VDSL 50 VDSL 100
VDSL 25
6000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 VDSL 100
16000
VDSL 50  – VDSL
geplant 10/18
Förderschulen
16000
VDSL 100  – VDSL
geplant 10/18
VDSL 50
16000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 R VDSL 100
16000 R
VDSL 100  – VDSL
geplant 10/18
16000 R VDSL 100
16000 R VDSL 100
6000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
16000 R VDSL 100
16000 VDSL 100
16000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
6000 R VDSL 100
16000 R
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 50 VDSL 50 (100)
16000 RAM IP (1) VDSL 100 400 M/Bits
VDSL 50 IP
VDSL 25 IP
VDSL 25 IP
16000 VDSL 25
VDSL 50
6000 RAM IP (1)
kein VDSL Produkt
verfügbar 32 M/Bits
VDSL 100
16000 VDSL 100
16000
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 25 VDSL 50
6000 RAM IP (1)
kein VDSL Produkt
verfügbar
VDSL 100
VDSL 100
VDSL 25
Berufsschulen
Koordinierung durch Lecos - Objekte ohne geplanten Baumaßnahmen - Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen mit Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen ohne Nutzung von FÖM
keine LAN-Erweiterung notwendig
Farblegende Ausbau LAN-Struktur:
Internetzugang
Verwaltungsnetz Gebäuteleittechnik (GLT) Effektiv
nurtzbare
Bandbreite
im Schulnetz in
kbit/s
HL-Komm T-Business DSL 6000
VPN-Router
über SVN-Zugang
VPN-Router
100 Mbit/s - Sync. 6000 R X 100.000
X 100.000
50.000
100.000
16.000
16.000
25.000
16000 16.000
16000 16.000
wird z. Z. geprüft 4.000
16000 16.000
16.000
kein DSL zur Verfügung 12.000
wird z. Z. geprüft 4.000
16000 X 16.000
Grundschulen
Internetnutzung
Internetzugang Schulnetz
16000 16.000
100.000
16000 X 12.000
16000 12.000
4.000
32.000
16000 16.000
16000 16.000
16.000
kein DSL zur Verfügung 12.000
16000 X 12.000
12.000
6000 R 4.000
16.000
16000 X 12.000
12.000
16000 100.000
16000 12.000
12.000
16000 12.000
16000 12.000
100.000
4.000
X 12.000
4.000
16000 12.000
12.000
50.000
16000 12.000
16000 4.000
12.000
16000 16.000
kein DSL zur Verfügung 16.000
16.000
16.000
16000 12.000
16000 X 12.000
25.000
4.000
50.000
25.000
6000 R 16.000
16.000
50.000
16000 12.000
? 16.000
50.000
16.000
12.000
6.000
6000 R 6.000
16000 16.000
16000 16.000
100 M/Bit mit
Telefonanschluss
beantragt 100.000
6000 R 100.000
16000 100.000
100 Mbit/s - Sync. 16000 100.000
6000 R X 50.000
kein DSL zur Verfügung 16.000
100 Mbit/s - Sync. 16000 100.000
16000 50.000
Oberschulen
6000 R X 100.000
16000 50.000
200.000
16000 100.000
16000 X 100.000
100.000
50.000
6000 R 4.000
16000 50.000
16000 100.000
16000 100.000
X 100.000
100.000
kein DSL zur Verfügung 100.000
16000 X 25.000
16.000
16000 50.000
100.000
50.000
6000 6.000
6000 R X 100.000
16000 100.000
16000 50.000
VDSL 100 – IP-Anschluss X 100.000
X 100.000
16000 16.000
6000 R X 100.000
16000 100.000
X 100.000
Gymnasien
X 100.000
6000 R X 100.000
50.000
100 Mbit/s - Sync. 100.000
100 Mbit/s - Sync. X 100.000
100 Mbit/s - Sync. 100.000
4.000
X 100.000
100.000
50.000
VDSL 100 – IP-Anschluss 100.000
100 Mbit/s - Sync. VDSL 50 verfügbar X 100.000
100 Mbit/s - Sync. kein DSL zur Verfügung X 100.000
über T@School 50.000
100.000
16000 25.000
6000 R 4.000
6000 R 4.000
16.000
16.000
Förderschulen
X 16.000
50.000
16000 12.000
12.000
6000 R 12.000
16000 12.000
16000 12.000
4.000
12.000
12.000
16.000
16000 X 12.000
4.000
12.000
50.000
400.000
50.000
16000 25.000
6000 R 25.000
6000 16.000
16000 50.000
6.000
16000 100.000
16.000
16.000
6000 R 25.000
6000 R X 6.000
100.000
16000 X 100.000
16000 25.000
Berufsschulen

Telefonie Ausbau passive LAN-Struktur
Nutzungs-
beginn
vorhandene
TK-Anlage
Planung neue
TK-Anlage lt.
Planungsstan
d 10.01.2018
geförderte
Baumaßnahme
 zur LAN-
Erweiterung
notwendig
Anzahl der
nachträglich zu
vernetzenden
Unterrichts-
räume
(AUR, FUR)
Ports je Raum
Anzahl der zu
vernetzenden
Lehrerarbeitsräu
me
(Vorbereitung,
Lehrerzimmer)
Ports je Raum
Anzahl der
nachträglich zu
installierenden
Datenports
5 4
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 13 4 81
Ja 25 10 165
Ja 20 9 136
Ja 19 16 159
Ja 18 14 146
Ja 22 14 166
2005 2018 Ja 21 12 153
Ja 14 6 94
Nein 0 0 0
Ja 12 4 76
Ja 30 9 186
Ja 11 4 71
Nein 0 0 0
2005 2018 Ja 18 9 126
Ja 8 2 48
Nein 0 0 0
Ja 17 10 125
Ja 26 10 170
2006 2018 ja 24 16 184
Nein 0 0 0
Ja 26 19 206
2005 2018 Nein 0 0 0
Ja 16 5 100
Nein 0 0 0
Ja 19 10 135
Ja 16 11 124
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 29 11 189
Ja 22 13 162
2004 Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
2005 2019 Ja 19 9 131
Ja 19 8 127
2006 2020 Ja 13 2 73
Ja 23 8 147
Ja 21 9 141
2005 2019 Ja 16 12 128
Ja 18 14 146
Ja 20 15 160
ja 23 14 171
Ja 18 9 126
Ja 21 15 165
2006 2020 Ja 22 6 134
Ja 14 7 98
2003 2018 Nein 0 0 0
Ja 0 0 0
Ja 16 5 100
Ja 25 11 169
Ja 19 11 139
2005 2019 Ja 8 4 56
Nein 0 0 0
Ja 8 2 48
2004 2018 Ja 16 3 92
Ja 9 1 49
Ja 9 0 45
Ja 10 3 62
Ja 24 9 156
2006 2020 Ja 14 11 114
Nein 0 0 0
2005 2019 Ja 15 5 95
2004 2020 Ja 12 4 76
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
49 858 415 5950
2003 2018 Ja 27 6 159
2004 2019 Ja 29 11 189
2004 2019 Ja 25 13 177
Ja 32 7 188
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 36 7 208
Ja 26 4 146
2006 2020 Ja 44 11 264
Ja 28 7 168
Ja 31 9 191
Nein 0 0 0
2005 2020 Ja 35 5 195
2004 2018 Ja 32 0 160
Nein 0 0 0
Ja 10 24 146
2003 2018 Ja 26 8 162
Ja 33 10 205
2003 2018 Ja 38 14 246
2003 2018 Nein 0 0 0
Ja 29 5 165
Nein 0 0 0
Ja 26 5 150
Ja 22 6 134
Nein 0 0 0
Ja 29 5 165
Ja 23 9 151
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
2006 2020 Ja 10 0 50
21 591 166 3619
Nein 0 0 0
Ja 40 5 220
Ja 46 7 258
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 44 4 236
2005 2019 Ja 38 7 218
2005 2019 Ja 35 12 223
Ja 39 8 227
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
2010 2018 Nein 0 0 0
Ja 23 6 139
Ja 12 3 72
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 34 8 202
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 27 5 155
10 338 65 1950
2001/2005 2019 Nein 0 0 0
Ja 7 1 39
2004 2019 Nein 0 0 0
ja 25 3 137
Nein 0 0 0
Ja 26 6 154
2004 ja 27 2 143
Ja 21 5 125
Ja 16 3 92
2019 Nein 0 0 0
2004 ja 16 0 80
2001 2019 Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 63 5 335
Nein 0 0
Ja 26 9 166
Ja 15 4 91
2006 2020 Ja 19 5 115
2006 2020 Ja 11 5 75
Nein 0 0 0
12 272 48 1552
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 7 0 35
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
ja 56 3 292
Nein 0 0 0
Nein 0 0 0
Ja 27 8 167
Nein 0 0 0
Ja 28 5 160
4 118 16 654
Koordinierung durch Lecos - Objekte ohne geplanten Baumaßnahmen - Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen mit Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen ohne Nutzung von FÖM
keine LAN-Erweiterung notwendig
Koordinierung durch Lecos - Objekte ohne geplanten Baumaßnahmen - Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen mit Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen ohne Nutzung von FÖM
keine LAN-Erweiterung notwendig
Erschließung
intern HVT
Planungskosten
HOAI Netzwerk
Erschließung
Nebengebäude und
Gebäudevernetzung
förderfähig
Erschließung
Nebengebäude
(LWL-Erd-
Luftkabel)
förderfähig
Baukosten
(Matreial,
Baukosten)
Kostenschätzung
pro Datenport
förderfähig
Baunebenkosten
(Klimatisierung-
Technikräume,
Erweiterung
Stromanschluss,
Reinigung)
nicht förderfähig
20% 5.000,00 € 510,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
8.262,00 € 41.310,00 € 10.000,00 €
16.830,00 € 84.150,00 € 10.000,00 €
14.872,00 € 5.000,00 € 69.360,00 € 10.000,00 €
16.218,00 € 81.090,00 € 10.000,00 €
15.892,00 € 5.000,00 € 74.460,00 € 10.000,00 €
17.932,00 € 5.000,00 € 84.660,00 € 10.000,00 €
17.606,00 € 10.000,00 € 78.030,00 € 10.000,00 €
10.588,00 € 5.000,00 € 47.940,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
7.752,00 € 38.760,00 € 10.000,00 €
18.972,00 € 94.860,00 € 10.000,00 €
7.242,00 € 36.210,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
Ausbau passive LAN-Struktur
12.852,00 € 64.260,00 € 10.000,00 €
4.896,00 € 24.480,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
12.750,00 € 63.750,00 € 10.000,00 €
17.340,00 € 86.700,00 € 10.000,00 €
18.768,00 € 93.840,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
22.012,00 € 5.000,00 € 105.060,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
10.200,00 € 51.000,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
13.770,00 € 68.850,00 € 10.000,00 €
12.648,00 € 63.240,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
19.278,00 € 96.390,00 € 10.000,00 €
16.524,00 € 82.620,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
13.362,00 € 66.810,00 € 10.000,00 €
12.954,00 € 64.770,00 € 10.000,00 €
7.446,00 € 37.230,00 € 10.000,00 €
14.994,00 € -  € 74.970,00 € 10.000,00 €
14.382,00 € 71.910,00 € 10.000,00 €
13.056,00 € 65.280,00 € 10.000,00 €
15.892,00 € 5.000,00 € 74.460,00 € 10.000,00 €
17.320,00 € 5.000,00 € 81.600,00 € 10.000,00 €
17.442,00 € 87.210,00 € 10.000,00 €
15.852,00 € 15.000,00 € 64.260,00 € 10.000,00 €
16.830,00 € 84.150,00 € 10.000,00 €
14.668,00 € 5.000,00 € 68.340,00 € 10.000,00 €
9.996,00 € 49.980,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € 10.000,00 €
10.200,00 € 51.000,00 € 10.000,00 €
18.238,00 € 5.000,00 € 86.190,00 € 10.000,00 €
14.178,00 € 70.890,00 € 10.000,00 €
6.712,00 € 5.000,00 € 28.560,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
5.896,00 € 5.000,00 € 24.480,00 € 10.000,00 €
10.384,00 € 5.000,00 € 46.920,00 € 10.000,00 €
4.998,00 € 24.990,00 € 10.000,00 €
5.590,00 € 5.000,00 € 22.950,00 € 10.000,00 €
6.324,00 € 31.620,00 € 10.000,00 €
17.912,00 € 10.000,00 € 79.560,00 € 10.000,00 €
13.628,00 € 10.000,00 € 58.140,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
9.690,00 € 48.450,00 € 10.000,00 €
9.752,00 € 10.000,00 € 38.760,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
630.900,00 € 120.000,00 € 3.034.500,00 € 490.000,00 €
3.785.400,00 €
16.218,00 € 81.090,00 € 10.000,00 €
20.278,00 € 5000 101.390,00 € 10.000,00 €
19.054,00 € 5000 95.270,00 € 10.000,00 €
19.176,00 € 95.880,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
21.216,00 € 106.080,00 € 10.000,00 €
14.892,00 € 74.460,00 € 10.000,00 €
27.928,00 € 5000 139.640,00 € 10.000,00 €
17.136,00 € 85.680,00 € 10.000,00 €
20.482,00 € 5000 102.410,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
20.890,00 € 5000 104.450,00 € 10.000,00 €
16.320,00 € 81.600,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
14.892,00 € 74.460,00 € 10.000,00 €
17.524,00 € 5000 87.620,00 € 10.000,00 €
21.910,00 € 5.000,00 € 109.550,00 € 10.000,00 €
26.092,00 € 5000 130.460,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
16.830,00 € 84.150,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
15.300,00 € 76.500,00 € 10.000,00 €
13.668,00 € 68.340,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
16.830,00 € 84.150,00 € 10.000,00 €
15.402,00 € 77.010,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
5.100,00 € 25.500,00 € 10.000,00 €
377.138,00 € 40.000,00 € 1.885.690,00 € 210.000,00 €
2.302.828,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € 10.000,00 €
26.316,00 € 131.580,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
25.072,00 € 5.000,00 € 125.360,00 € 10.000,00 €
22.236,00 € 111.180,00 € 10.000,00 €
22.746,00 € 113.730,00 € 10.000,00 €
23.154,00 € 115.770,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
15.178,00 € 5.000,00 € 75.890,00 € 10.000,00 €
7.344,00 € 36.720,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
20.604,00 € 103.020,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
15.810,00 € 79.050,00 € 10.000,00 €
178.460,00 € 10.000,00 € 892.300,00 € 100.000,00 €
1.080.760,00 €
-  € -  € -  €
3.978,00 € 19.890,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
13.974,00 € 69.870,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
15.708,00 € 78.540,00 € 10.000,00 €
14.586,00 € 72.930,00 € 10.000,00 €
12.750,00 € 63.750,00 € 10.000,00 €
9.384,00 € 46.920,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
8.160,00 € 40.800,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
34.170,00 € 170.850,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
16.932,00 € 84.660,00 € 10.000,00 €
9.282,00 € 46.410,00 € 10.000,00 €
12.730,00 € 5.000,00 € 63.650,00 € 10.000,00 €
7.650,00 € 38.250,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
159.304,00 € 5.000,00 € 796.520,00 € 120.000,00 €
960.824,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
3.570,00 € 17.850,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
29.784,00 € 148.920,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
17.034,00 € 85.170,00 € 10.000,00 €
-  € -  € -  €
16.320,00 € 81.600,00 € 10.000,00 €
66.708,00 € -  € 333.540,00 € 40.000,00 €
400.248,00 €
Summe Summe Summe
1.210.996,00 € 140.000,00 € 5.954.980,00 € 830.000,00 €
201.514,00 € 35.000,00 € 987.570,00 € 120.000,00 €
-  € -  € -  € 10.000,00 €
-  € -  € -  € -  €
GESAMT 1.412.510,00 € 175.000,00 € 6.942.550,00 € 960.000,00 €
8.530.060,00 €
Angaben in Vorlage bzw. Anlage 5 8.530.000,00 € 960.000,00 €
Differenz 60,00 € -  €
Koordinierung durch Lecos - Objekte ohne geplanten Baumaßnahmen - Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen ohne Nutzung von FÖM
Koordinierung durch Lecos - Objekte ohne geplanten Baumaßnahmen - Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen mit Nutzung von FÖM
51.6 / AGM - Objekte mit geplanten Baumaßnahmen ohne Nutzung von FÖM
Anmerkungen zu Baumaßnahmen Baubegehung
Planung Projektsteuerung
Vor Ort Begehung
Schule
keine
keine
Lecos
Lecos
Pilotschule zur Umsetzung, Begehung 08.11.19 08.11.2019 Lecos
Lecos
Da innere Sanierung 2024 geplant, nur notwendige
LAN Vernetzung ACHTUNG neuer Planungsbeschluss Sanierung
komplett 11/23 - 11/25 AGM
Umbau HM-Wohnung im EG zur Bibo; rauminternes LAN
geplant, Einbindung ins Schul-LAN z.Z. nicht vorgesehen; Hr.
Prengel 27.03.17 Vernetzungarbeiten beendet Fa. Sky Ele.
25.04.2017; 3 DD in der Bibo enden auf CAT 6 Patchf.eld in der
TK-Anlage Keller Lecos
2020 Anbindung System-Anbau mit LWL Lecos
Anbindung Haus 2 mit LWL, Fertigstellung Haus 2 08/2020 Lecos
keine
Ersatzneubau für 31. GS - Fertistellung 08/2021
Objekt wird jedoch als Auslagerungsobjekt für H.-Mann-GS
nachgenutzt Lecos
Lecos
Lecos
keine
Ausbau passive LAN-Struktur
Sanierung Lernhaus durch AGM geplant, evtl.
Komplexsanierung ab 2021 AGM
Lecos
keine
Lecos
Lecos
Lecos
mit geplanter Baumaßnahme 2020, Beginn nicht vor 2021,
Fertigstellung 2024, AGM
Lecos
Erweiterungsbau, 60 T€ umgewidmet aus
Projekt Smarte Schule in 2018 AGM
Erweiterungsbau Raumsystem Lecos
innere Sanierung, Nachnutzung BSZ 12 AGM
Lecos
Lecos
geplanter Umzug in das Objekt Opferweg 2018,
Erweiterung LAN notwendig, Planung bei OS keine
keine
mit Brandschutz berücksichtigen? Wann? Lecos
Sanierung ab 2021 bzw. später AGM
Sanierung ab 2021, Förderung enfällt,Fertigstellung nicht vor
07/2024 AGM
Umzug An die Kotsche AGM
keine
Lecos
Lecos
Lecos
Anbau geplant, Anbindung mit LWL Lecos
Lecos
Lecos
Lecos
Haus 2 Komplexsanierung ab 2021, Haus 1 Lecos Lecos/AGM
Lecos
Lecos
Lecos
Ersatzneubau 23/24, Altbau wird nachgenutzt Lecos
Auslagerung ab 10/2020 geplant,
Sanierungsbeginn ca. 11/2020 AGM
Ersatzneubau im Gerichtsweg, GS-Teil von OS genutzt AGM
Nach Auszug der OS Nachnutzung durch GS Lecos
Lecos
Erweiterung in Systembauweise Lecos
Lecos
Lecos
keine
Sanierung / Neubau geplant ,
Fertigstellung geplant ca. 07/2023 AGM
Schulerweiterung ab 2020 Lecos
Brandschutz, Abstimmung AGM Lecos/AGM
Erweiterung in Systembauweise Lecos
Erweiterungsbau ab 2022 Lecos
Erweiterungsbau ab 2021 Lecos
Lecos
Anbau in Umsetzung, LAN-Venetzung nach Standard keine
Lecos
Erweiterungsbau ab 2020 ACHTUNG Hierbei auch
teilweiser Gebäuderückbau des Bestandes ! AGM
Umzug nach keine
keine
keine
keine
AGM
AGM
AGM
Fertigstellung 02/2021 AGM
keine
Lecos
Brandschutzanpassung Lecos
Lecos
Erweiterungsbau Lecos
keine
keine
Erweiterungsbau nach Auszug GS, Sanierung geplant, Beginn
nicht vor 2021, Fertigstellung 2024, AGM
Lecos
Brandschutzanpassung + Erweiterungsbau AGM
Lecos
Lecos
keine
Brandschutz und Teilsanierung ab 2021 AGM
Lecos
mit geplanter Baumaßnahme SZ Grünau AGM
Umbau zur GS ab 2022 nach Auszug 94. OS / Interim AGM
Lecos
Lecos
Erweiterungsbau nach Auszug GS ab 2025 Lecos
Sanierung ab 2022 AGM
Umnutzung Räume Lecos
Neubau OS, Nachnutzung durch GS, LAN-Vernetzung
bei GS berücksichtigt AGM
Brandschutzanpassung, Abstimmung AGM Lecos
Erweiterungsbau ist vernetzt Lecos
keine
Pilotschule zur Umsetzung, Begehung 30.10.19 30.10.2019 Lecos
Lecos
AGM
AGM
AGM
AGM
keine
keine
ergänzende LAN-Erweiterung im GS-Teil Lecos
keine
Baumaßnahmen 2021 3 Fluchtweg Haus 1, Haus 2 vernetzt AGM
Erweiterungsbau Lecos
keine
keine
Brandschutz 2021 AGM
Lecos
Lecos
Lecos
keine
keine
keine
mit geplanter und laufender Baumaßnahme, keine Förderung AGM
keine
Lecos
Lecos
keine
keine
keine
Auszug Karl-Heine-Gym, danach Komlexsanierung ab 2022 AGM
keine
mit geplanter Baumaßnahme AGM
mit geplanter Baumaßnahme AGM
mit geplanter Baumaßnahme AGM
mit geplanter Baumaßnahme AGM
mit geplanter Baumaßnahme AGM
Lecos
mit geplanter Baumaßnahme zum SZ Grünau AGM
Lecos
keine
Lecos
keine
Lecos
bei Nachnutzung des Objektes (Stammschule zieht in Objekt An
der Kotsche) Lecos
Lecos
Lecos
keine
Nachnutzung des Objektes Lecos
keine
keine
Lecos
keine
Lecos
Lecos
Lecos
Lecos
Sanierung An der Kotsche/mit geplanter Baumaßnahme AGM
keine
keine
Lecos
keine
keine
keine
keine
keine
Abriss keine
Lecos
keine
keine
Lecos
keine
Vernetzung mit BSZ 11 AST Lecos
Farblegende Ausbau aktive Datenstruktur:
aktive Datenstruktur mit WLAN-Ausbau
Priorität
Umsetzung
nachrichtlich
über andere
Kontierung
geplante
Umsetzung
 im Jahr
aktive Dateninfrastruktur
keine FÖMI = keine
Beantragung von
Fördermitte,
2019 = aktuell laufende
Baumaßnahmenl
Erweiterung
aktiver
Datentechnik
Priorität
Umsetzung
0 keine FÖMI Ja 1
0
keine FÖMI
Nein 0
2 2021 Ja 2
3
2022
Nein 0
2
2020
Ja 2
2 2021 Ja 2
1
ab 2024
Ja 2
2
2021
Ja 2
2 2020 Ja 2
2 2020 Ja 2
0 keine FÖMI Ja 1
2
2021
Ja 2
3 2022 Ja 2
3 2023 Ja 2
0 keine FÖMI Ja 1
Ausbau passive LAN-Struktur
1 51IN70001741 ab 2021 Ja 2
3 2022 Ja 2
0 keine FÖMI Ja 1
3 2022 Ja 2
3 2022 Ja 2
3
2023
Nein 0
1
keine FÖMI
Nein 0
3 2023 Ja 2
1 51IN70000720 2019 Ja 2
2 51IN70001915 2020 Ja 2
1 51IN70001665 2019 Ja 2
2 2021 Ja 2
3 2023 Ja 2
0
keine FÖMI
Nein 0
0 keine FÖMI Ja 1
2 51IN70001084 2020 Ja 2
1 51IN70001060 an 2022 Ja 2
1 keine FÖMI Ja 2
1 51IN70001666 2019 Ja 2
0
keine FÖMI
Ja 1
3 2023 Ja 2
3 2023 Ja 2
3 2023 Ja 2
2 2021 Ja 2
2 2020 Ja 2
2 2020 Ja 2
2 2020 Ja 2
2 51IN70001756 2021 Ja 2
3 2023 Ja 2
2 2021 Ja 2
2
2021
Ja 2
4 51IN70001734 2024 ja 2
1 ab 2021 Ja 2
1 51IN70001643 keine FÖMI nein 2
3 51IN70001951 2023 ja 2
3 2022 Ja 2
2 51IN70001738 2020 Ja 2
3 2023 Ja 2
3 2023 Ja 2
0 keine FÖMI Ja 1
1 51IN70001645 ab 2022 Ja 2
2 51IN70001739 2021 Ja 2
2 51IN70001082 2021 Ja 2
2 2021 ja 2
3 51IN70001791 2022 Ja 2
2 51IN70001934 2021 Ja 2
2 2021 Ja 2
0
keine FÖMI
Ja 1
3
2022
Ja 2
1 51IN70001740 ab 2021 Ja 2
0 keine FÖMI Ja 1
0 keine FÖMI Ja 1
0 keine FÖMI Ja 1
0
keine FÖMI
Nein 0
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
0
keine FÖMI
Nein 0
66
3 2023 Ja 2
2 51IN70001958 2021 Ja 2
3 2023 Ja 2
3 51IN70001744 2022 Ja 2
0
keine FÖMI
Nein 0
0
keine FÖMI
Nein 0
1 51IN70001499 ab 2022 Ja 2
3 2023 Ja 2
1 51IN70001745/1961 ab 2020 Ja 2
2 2021 Ja 2
3 2023 Ja 2
0 keine FÖMI Ja 1
1 51IN70001059 ab 2021 Ja 2
3 2022 Ja 2
1 2019 Ja 2
1 51IN70001353 an 2022 Ja 2
3 2022 Ja 2
2 2021 Ja 2
3 51IN7000955 2023 Ja 2
1 51IN70001502 keine FÖMI Ja 2
2 51IN70001657 2021 Ja 2
1 51IN70001742 keine FÖMI Ja 2
2 51IN70001959 2020 Ja 2
2 51IN70001496/1773 2020 Ja 2
0
keine FÖMI
Nein 0
2 2020 Ja 2
3 2023 Ja 2
1 keine FÖMI Ja 2
1 keine FÖMI Ja 2
1 keine FÖMI Ja 2
1 keine FÖMI Ja 2
0
keine FÖMI
Nein 0
0
keine FÖMI
Nein 0
2 2021 Ja 2
29
0 Nein
1 51IN70001967 ab 2021 Ja 2
3 2022 Ja 2
0 Ja 1
0 Nein 0
1 51IN70001090 ab 2021 Ja 2
2 2021 Ja 2
3
2022
Nein 0
2
2020
Nein 0
0 Nein 0
0 Ja 1
0 Ja 1
1 2019 Ja 2
0 Nein 0
3 2022 Ja 1
3 2022 Ja 1
0 Nein 0
0 Nein 0
0 Nein 0
1 an2022 Ja 1
0 Nein 0
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
1 2019 Ja 2
2
2020
Ja 2
17
1 2019 Ja 2
2 2021 2
0 Ja 1
3 2022 Ja 2
0 Ja 1
2 2021 Ja 2
2 2020 Nein 2
2 2020 Ja 2
3
2022
Ja 2
0 Nein 0
3
2023
Ja 2
0 Ja 1
0 Nein 0
2 2021 Ja 2
0 Ja 1
3 2022 Ja 2
2 2021 Ja 2
3 2023 Ja 2
3 2023 Ja 2
1 51IN70001666 2019 Nein 0
15
0 Ja 1
0 Ja 1
3 2022 Ja 2
0 Ja 1
0 Ja 1
0 Ja 1
0 Ja 1
0 51IN70001097 Ja 1
0 Nein 0
3 2022 Nein 0
0 Ja 1
0 Ja 1
2 2021 Ja 2
0 Ja 1
2 2020 Ja 2
13
Ausbau erfolgt erst nach Fertigstellung des Ausbaus der passiven LAN-Struktur
Ausbau kann sofort beginnen, LAN Struktur vollständig
Ausbau nicht erfordelich, bereits erfolgt 
GESAMT
Angaben in Vorlage bzw. Anlage 5
Differenz
Ausbau erfolgt erst nach Fertigstellung des Ausbaus der passiven LAN-Struktur
Ausbau kann sofort beginnen, LAN Struktur vollständig
Ausbau nicht erfordelich, bereits erfolgt 
Farblegende Ausbau aktive Datenstruktur:
WLAN-Struktur
Hardware
Kosten
inkl WLAN-AP
förderfähig
Planungskosten
HOAI
förderfähig
Betrieb
Wartung
nicht förderfähig
volle
Abdeckung
teilw.
Abdeckung
Controller-
basiert
12.500,00 € 3.125,00 € 7.695,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 1.710,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 7.695,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 7.695,00 € Nein Nein Nein
aktive Datenstruktur mit WLAN-Ausbau
aktive Dateninfrastruktur
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
-  € -  € -  € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 1.710,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Nein Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 7.695,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
825.000,00 € 206.250,00 € 372.780,00 € 6 11
1.031.250,00 €
15.250,00 € 3.812,50 € 2.565,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 5.985,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 3.420,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 3.420,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 5.985,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 €
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 5.985,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 3.420,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 7.695,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 5.985,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
15.250,00 € 3.812,50 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
15.250,00 € 3.812,50 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
442.250,00 € 110.562,50 € 160.740,00 € 5 20
552.812,50 €
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
-  € -  € -  € Ja ja ja
19.500,00 € 4.875,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja JA
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
331.500,00 € 82.875,00 € 106.875,00 € 10 12
414.375,00 €
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
0 0 0
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
-  € -  € -  € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.985,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
12.500,00 € 3.125,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
12.500,00 € 3.125,00 € 3.420,00 € Nein Ja Ja
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
187.500,00 € 46.875,00 € 83.790,00 € 1 4
234.375,00 €
19.500,00 € 4.875,00 € 6.840,00 € Nein Ja Ja
30.000,00 € 9.500,00 € 6.840,00 € Nein Nein Nein
25.000,00 € 9.500,00 € 5.130,00 € Nein Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 5.130,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Nein Nein Nein
-  € -  € -  € Ja Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 1.710,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 1.710,00 € Nein Nein Nein
19.500,00 € 4.875,00 € 5.985,00 € Nein Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 1.710,00 € Nein Ja Ja
19.500,00 € 4.875,00 € 3.420,00 € Nein Nein Nein
269.500,00 € 72.625,00 € 52.155,00 € 1 5
342.125,00 €
Summe Summe Summe
1.589.000,00 € 400.500,00 € 607.050,00 €
447.250,00 € 113.812,50 € 167.580,00 €
-  € -  € -  €
2.036.250,00 € 514.312,50 € 774.630,00 €
2.550.562,50 €
2.549.700,00 € 774.700,00 €
862,50 € - 70,00 €
Ausbau erfolgt erst nach Fertigstellung des Ausbaus der passiven LAN-Struktur
Ausbau kann sofort beginnen, LAN Struktur vollständig
Ausbau nicht erfordelich, bereits erfolgt 
Ausstattung PCs. Server, Drucker
IT-Ausstattung
Stand nach Rollout im angegeben Jahr
Controler-
System
1. IT-Rollout
Jahr
2. IT-Rollout
Jahr Schüler-PC Lehrer-PC Lehrer-PC
+ Beamer-PC Notebook
5
2021 2026 16 13 13 15
zentrale
Firewall
Fortigate 2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 8 8 1
zentrale
Firewall
Fortigate 2021 2026 16 10 10 1
2019 2024 17 2 8 6
2021 2026 16 10 10 1
2020 2025 16 10 10 1
2020 2025 16 13 13 15
2020 2025 16 10 10 1
2020 2025 16 10 10 1
Unifi 2019 2024 14 1 10 20
2020 2025 16 8 8 1
2021 2026 16 8 8 1
2020 2025 16 8 8 1
2020 2025 16 13 13 15
aktive Datenstruktur mit WLAN-Ausbau
WLAN-Struktur
2019 2024 25 3 13 15
2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 13 13 15
2020 2025 16 10 10 1
2021 2026 16 10 10 1
zentrale
Firewall
Fortigate 2019 2024 15 5 5 21
2020 2025 0 0 0 0
2021 2026 16 13 13 15
2020 2025 16 10 10 1
2020 2025 16 10 10 1
2020 2025 16 13 13 15
2020 2025 16 10 10 1
2021 2026 16 13 13 15
zentrale
Firewall
Fortigate 2019 2024 2 2 7 30
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 8 8 1
Unifi 2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 10 10 1
2020 2025 16 8 8 1
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 10 10 1
2019 2024 20 9 16 3
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 8 8 1
Unifi 2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 13 13 15
2020 2025 16 10 10 1
2020 2025 16 10 10 1
2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 8 8 1
Unifi 2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 10 10 1
2020 2025 16 13 13 15
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 8 8 1
2020 2025 16 8 8 1
2021 2026 16 8 8 1
0 0 0 0
2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 8 8 1
Unifi 2021 2026 16 10 10 1
2020 2025 16 10 10 1
Unifi 2021 2026 16 10 10 1
2021 2026 16 8 8 1
2021 2026 16 10 10 1
zentrale
Firewall
Fortigate 2021 2026
0 0 0 0
2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 16 13 13 15
2021 2026 0 0 0 0
zentrale
Firewall
Fortigate
2021 2026 16 10 10 1
1117 675 712 397
2018 2023 34 6 6 22
Unifi 2017 2022 35 6 10 15
Unifi 2017 2022 32 8 8 31
Unifi 2017 2022 36 8 15 24
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 49 10 15 18
zentrale
Firewall
Fortigate 2018 2023 35 10 10 27
Unifi 2017 2022 34 8 12 18
Unifi 2018 2023 42 10 16 14
Unifi 2017 2022 32 9 17 36
Unifi 2017 2022 47 19 24 15
2018 2023 20 6 8 39
Unifi 2017 2022 47 9 15 19
2017 2022 49 26 26 3
Unifi 2017 2022 32 22 22 2
2020 2025 35 16 16 30
0 0 0 0
Unifi 2017 2022 37 6 8 14
Unifi 2018 2023 45 20 23 14
Unifi 2018 2023 58 5 11 15
2019 2024 16 2 8 15
Unifi 2018 2023 32 8 14 18
2018 2023 38 3 7 19
Unifi 2018 2023 47 14 22 23
Unifi 2018 2023 35 10 10 18
zentrale
Firewall
Fortigate 2017 2022 32 9 13 22
2017 2022 32 8 14 16
0 0 0 0
2021 2026 35 16 16 30
2021 2026 35 8 8 16
2021 2026 35 16 16 30
2021 2026 35 8 8 30
zentrale
Firewall
Fortigate
2022 2027 32 9 9 17
zentrale
Firewall
Fortigate
2018 2023 32 5 10 39
2018 2023 58 6 13 18
1193 326 430 667
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 27 27 30
2020 2025 54 27 27 30
2020 2025 54 27 27 30
2020 2025 54 27 27 30
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 27 27 30
2020 2025 54 27 27 30
2020 2025 54 23 23 30
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 23 23 30
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 27 27 30
zentrale
Firewall
Fortigate 2019 2024 58 18 18 43
2020 2025 54 27 27 30
2020 2025 54 23 23 30
Unifi 2020 2025 54 27 27 30
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 23 23 30
2020 2025 54 23 23 30
0 0 0 0
zentrale
Firewall
Fortigate 2019 2024 54 3 4 40
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 27 27 30
zentrale
Firewall
Fortigate 2019 2024 54 19 26 48
0 5 0 0 0 0
zentrale
Firewall
Fortigate 2020 2025 54 27 27 30
2022 2027 54 27 27 30
2021 2026 54 23 23 30
2022 2027 54 27 27 30
2022 2027 54 27 27 30
2022 2027 54 27 27 30
2020 2025 64 31 31 30
1364 614 622 791
2021 2026 16 11 11 15
0 0 0 0
2019 2024 25 5 8 12
2020 2025 16 11 11 15
2019 2024 24 9 11 16
2019 2024 36 5 7 3
2019 2024 25 1 5 2
2020 2025 12 11 11 12
2020 2025 12 11 11 12
zentrale
Firewall
Fortigate 2019 2024 12 2 2 8
0 0 0 0
Unifi 2020 2025 0 5 5 11
0 0 0 0
2018 2023 46 8 10 5
2020 2025 16 11 11 15
2019 2024 32 3 7 10
Unifi 2019 2024 12 1 4 21
2019 2024 25 5 8 12
Unifi 2019 2024 0 0 0 0
2019 2024 0 0 0 0
309 99 122 169
Unifi 2018 2023 197 52 52 69
2018 2023 0 0 0 0
Unifi 2018 2023 233 49 49 57
2018 2023 0 0 0 0
2018 2023 0 0 0 0
2018 2023 128 60 60 32
2018 2023 182 40 40 43
2018 2023 0 0 0 0
0 0 0 0
2017 2022 184 34 36 28
2018 2023 141 39 39 2
2018 2023 79 39 39 17
Unifi 2018 2023 11 0 3 46
Unifi 2018 2023 52 13 21 4
2018 2023 0 0 0 0
1207 326 339 298
Planung über 5 Jahre IT-Rollout
5190 2040 2225 2322
Beamer
aktuell
Beamer
Standard
Beamer
Ausstattung
Server
nicht ff
Drucker-SW
nicht ff
Drucker-F
nicht ff
i-Display
Stadard
11 11 11 1 2 1 8
11 11 11 1 2 1 8
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
2 8 8 1 1 1 6
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
2 11 11 1 2 0 8
6 6 6 1 2 1 4
6 6 6 1 2 1 4
6 6 6 1 2 1 4
11 11 11 1 2 1 8
Ausstattung PCs. Server, Drucker
IT-Ausstattung
Stand nach Rollout im angegeben Jahr
1 11 11 1 4 1 8
6 6 6 1 2 1 4
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
1 1 1 1 2 1 8
0 0 0 0 0 0 0
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
3 8 8 1 1 2 6
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 4
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
1 8 8 1 1 2 6
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
6 6 6 1 2 1 4
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
11 11 11 1 2 1 8
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 4
6 6 6 1 2 1 4
6 6 6 1 2 1 4
0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 1 2 1 4
11 6 11 1 2 1 8
6 6 6 1 2 1 4
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
8 8 8 1 2 1 6
6 6 6 1 2 1 4
8 8 8 1 2 1 6
0 0 0 0 0 0 0
11 11 11 1 2 1 8
11 11 11 1 2 1 8
11 11 11 1 2 1 8
0 0 0 0 0 0 8
8 8 8 1 2 1 6
535 567 572 70 139 71 434
12 12 12 1 2 4 6
8 12 12 1 0 2 6
16 12 16 1 3 1 6
5 12 12 1 2 2 6
7 12 12 1 3 2 6
8 8 8 1 5 2 6
5 9 9 1 3 1 4
6 12 12 1 4 2 6
4 12 12 1 2 2 6
7 12 12 1 3 2 6
10 12 12 1 2 2 6
6 12 12 1 3 1 6
15 12 15 1 4 0 6
15 12 15 1 3 1 6
12 12 12 1 3 2 6
0 0 0 0 0 0 0
10 12 12 1 5 2 6
9 12 12 1 4 2 6
3 9 9 1 1 2 4
6 12 12 1 2 0 6
3 9 9 1 4 2 4
5 9 9 1 2 3 4
4 12 12 1 3 2 6
14 12 14 1 3 2 6
5 9 9 1 1 2 4
3 9 9 1 2 1 4
0 0 0 0 0 0 0
12 12 12 1 3 2 6
12 12 12 1 3 2 8
12 12 12 1 3 2 6
12 12 12 1 3 2 8
12 12 12 1 2 2 0
7 12 12 1 1 2 4
8 15 15 1 5 2 8
273 365 377 32 89 58 178
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
15 15 15 1 5 2 8
15 15 15 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
29 17 29 1 3 1 10
17 17 17 1 5 2 10
15 15 15 1 5 2 8
17 17 17 1 5 2 10
15 15 15 1 5 2 8
15 15 15 1 5 2 8
0 0 0 0 0 0 0
14 15 15 1 3 0 8
17 17 17 1 5 2 10
10 17 17 1 5 2 10
0 0 0 0 0 0 10
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
15 15 15 1 5 2 8
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
17 17 17 1 5 2 10
24 24 24 1 4 3 8
422 418 430 25 120 48 246
6 6 6 1 3 1 2
0 0 0 0 0 0 0
3 6 6 1 5 1 2
6 5 6 1 3 1 2
3 5 5 1 3 0 2
3 5 5 1 1 2 2
1 5 5 1 2 1 1
5 5 5 1 3 1 1
5 5 5 1 3 1 1
9 5 9 1 1 2 1
0 0 0
0 0 0 0
5 5 5 1 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0
4 6 6 1 5 2 2
6 6 6 1 3 1 2
2 6 6 1 2 0 2
3 6 6 1 1 1 2
3 6 6 1 5 1 2
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
64 82 87 15 40 16 26
41 41 41 3 38 7 11
0 0 0 0 0 0 0
51 43 51 3 24 15 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
29 12 29 1 20 3 8
37 15 37 3 16 6 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
27 29 29 2 25 9 2
28 28 28 1 11 2 6
20 20 20 1 29 6 3
6 9 9 1 1 2 2
3 11 11 1 14 1 2
0 0 0 0 0 0 0
242 208 255 16 178 51 47
Angaben in Vorlage bzw. Anlage 5
Differenz
1536 1640 1721 158 566 244 931
Planung über 5 Jahre IT-Rollout
mögliche Fördermittel
Schulartenunabhängige
Festbetrag
i-Display
noch
umsetzen
Kosten PC
nicht ff
Kosten
Notebook
nicht ff
zweites schulisches
Gebäude
Herstellung passiven
Netzzugang je
pädagogisch genutzten
Raum
LAN
-  € -  € 5.000,00 € 3.050,00 €
8 -  € -  € 5.000,00 €
8 -  € -  €
4 -  € -  € -  € 51.850,00 €
6 -  € -  € -  € 106.750,00 €
6 -  € -  € 5.000,00 € 88.450,00 €
6 -  € -  € -  € 106.750,00 €
6 -  € -  € 10.000,00 € 97.600,00 €
8 -  € -  € 5.000,00 € 109.800,00 €
6 -  € -  € 10.000,00 € 100.650,00 €
6 -  € -  € 5.000,00 € 61.000,00 €
8 -  € -  €
4 -  € -  € -  € 48.800,00 €
4 -  € -  € -  € 118.950,00 €
4 -  € -  € -  € 45.750,00 €
8 -  € -  €
Ausstattung PCs. Server, Drucker
IT-Ausstattung
Stand nach Rollout im angegeben Jahr
8 -  € -  € -  € 82.350,00 €
4 -  € -  € -  € 30.500,00 €
8 -  € -  €
6 -  € -  € -  € 82.350,00 €
6 -  € -  € -  € 109.800,00 €
8 -  € -  € -  € 122.000,00 €
0 -  € -  €
8 -  € -  € 5.000,00 € 137.250,00 €
6 -  € -  €
6 -  € -  € -  € 64.050,00 €
8 -  € -  € -  € -  €
6 -  € -  € -  € 88.450,00 €
8 -  € -  € -  € 82.350,00 €
0 -  € -  €
6 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 122.000,00 €
8 -  € -  € -  € 106.750,00 €
2 -  € -  €
4 -  € -  €
6 -  € -  €
8 -  € -  € -  € 85.400,00 €
6 -  € -  € -  € 82.350,00 €
8 -  € -  € -  € 45.750,00 €
6 -  € -  €
6 -  € -  € -  € 91.500,00 €
6 -  € -  € -  € 85.400,00 €
4 -  € -  € 5.000,00 € 97.600,00 €
6 -  € -  € 5.000,00 € 106.750,00 €
8 -  € -  €
0 -  € -  € 15.000,00 € 82.350,00 €
4 -  € -  € -  € 109.800,00 €
8 -  € -  € 5.000,00 € 85.400,00 €
4 -  € -  €
4 -  € -  €
6 -  € -  € -  € -  €
6 -  € -  € -  € 64.050,00 €
8 -  € -  € 5.000,00 € 109.800,00 €
6 -  € -  € -  € 91.500,00 €
4 -  € -  € 5.000,00 € 36.600,00 €
6 -  € -  €
4 -  € -  € 5.000,00 € 30.500,00 €
4 -  € -  € 5.000,00 € 57.950,00 €
4 -  € -  € -  € 30.500,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 27.450,00 €
4 -  € -  € -  € 39.650,00 €
8 -  € -  € 10.000,00 € 100.650,00 €
4 -  € -  € 10.000,00 € 76.250,00 €
4 -  € -  €
6 -  € -  € -  € 45.750,00 €
6 -  € -  € 10.000,00 € 48.800,00 €
6 -  € -  €
4 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
8 -  € -  €
8 -  € -  €
8 -  € -  €
8 -  € -  €
3 -  € -  €
403 -  € -  € 130.000,00 € 3.595.950,00 €
Probe SKÄ 130.000,00 € 3.595.950,00 €
0 -  € -  € -  € 100.650,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 122.000,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 115.900,00 €
0 -  € -  € -  € 118.950,00 €
6 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 131.150,00 €
0 -  € -  € -  € 91.500,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 167.750,00 €
0 -  € -  € -  € 106.750,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 122.000,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  € 5.000,00 € 122.000,00 €
0 -  € -  € -  € 97.600,00 €
6 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 103.700,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 103.700,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 131.150,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 158.600,00 €
0 -  € -  € -  € -  €
0 -  € -  € -  € 103.700,00 €
0 -  € -  € -  € -  €
0 -  € -  € -  € 94.550,00 €
0 -  € -  € -  € 85.400,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 103.700,00 €
0 -  € -  € -  € 97.600,00 €
6 -  € -  €
8 -  € -  € -  €
6 -  € -  €
8 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 30.500,00 €
40 -  € -  € 40.000,00 € 2.308.850,00 €
Probe SKÄ 40.000,00 € 2.308.850,00 €
10 -  € -  €
10 -  € -  € -  € 222.650,00 €
10 -  € -  € -  € 161.650,00 €
10 -  € -  €
0 -  € -  €
10 -  € -  € 5.000,00 € 146.400,00 €
8 -  € -  € -  € 137.250,00 €
10 -  € -  €
10 -  € -  € -  € 143.350,00 €
10 -  € -  €
10 -  € -  €
8 -  € -  €
10 -  € -  €
8 -  € -  €
8 -  € -  € 5.000,00 € 88.450,00 €
0 -  € -  € -  € 45.750,00 €
8 -  € -  €
10 -  € -  €
0 -  € -  €
10 -  € -  € -  € 128.100,00 €
10 -  € -  €
10 -  € -  €
8 -  € -  €
10 -  € -  €
10 -  € -  €
10 -  € -  €
8 -  € -  € -  € 97.600,00 €
226 -  € -  € 10.000,00 € 1.171.200,00 €
Probe SKÄ 10.000,00 € 1.171.200,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 24.400,00 €
0 -  € -  €
2 -  € -  € -  € 85.400,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 97.600,00 €
1 -  € -  €
1 -  € -  € -  € 79.300,00 €
0 -  € -  € -  € 57.950,00 €
1 -  € -  €
0
-  € -  € -  € 48.800,00 €
2 -  € -  € -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 207.400,00 €
2 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 106.750,00 €
0 -  € -  € -  € 57.950,00 €
0 -  € -  € 5.000,00 € 73.200,00 €
0 -  € -  € -  € 48.800,00 €
0 -  € -  € -  €
9 -  € -  € 5.000,00 € 887.550,00 €
Probe SKÄ 5.000,00 € 887.550,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 179.950,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 106.750,00 €
0 -  € -  €
0 -  € -  € -  € 100.650,00 €
0 -  € -  € -  € 387.350,00 €
Probe SKÄ -  € 387.350,00 €
Gesamt 185.000,00 € 8.350.900,00 €
8.535.900,00 €
8.530.000,00 €
5.900,00 €
678
Angaben in Vorlage bzw. Anlage 5
Ergänzung eines
drahtlosen
Netzzuganges
WLAN-AP
Beschaffung digitaler
Arbeisgeräte je Desktop AP
PCs IT-Rollout
Beschaffung mobiler Endgeräte je Schule (450 € je
Tablet; 600 € Laptp oder Notebook
510,00 € 850,00 € 450,00 € 600,00 €
18.870,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
8.670,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
14.790,00 € 21.250,00 € 16.275,00 € 3.600,00 €
17.850,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
16.320,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
18.360,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
16.830,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
10.200,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
16.320,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 12.000,00 €
8.160,00 € 20.400,00 € -  € 600,00 €
19.890,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
7.650,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
22.440,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
mögliche Fördermittel
Schulartenunabhängige
Festbetrag
13.770,00 € 32.300,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
5.100,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
20.400,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
13.770,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
18.360,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
17.000,00 € 16.275,00 € 12.600,00 €
-  € -  € -  €
22.950,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
10.710,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
15.300,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
14.790,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
13.770,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
10.200,00 € 7.650,00 € 16.275,00 € 18.000,00 €
14.790,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
20.400,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
17.850,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
12.240,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
12.240,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
14.280,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
13.770,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
7.650,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
15.810,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
15.300,00 € 30.600,00 € 16.275,00 € 1.800,00 €
14.280,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
16.320,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
17.850,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
18.870,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
13.770,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
18.360,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
14.280,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
10.710,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
-  € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
10.710,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
18.360,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
15.300,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
6.120,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
8.670,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
5.100,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
9.690,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
5.100,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
4.590,00 € -  € -  € -  €
6.630,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
16.830,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
12.750,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
13.260,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
7.650,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
8.160,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
12.750,00 € 22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
8.670,00 € 20.400,00 € 16.275,00 € 600,00 €
12.240,00 € 22.100,00 € 600,00 €
-  €
15.810,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
15.810,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
16.320,00 € 24.650,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
17.340,00 € -  € 16.275,00 € -  €
22.100,00 € 16.275,00 € 600,00 €
872.100,00 € 1.554.650,00 € 1.122.975,00 € 238.200,00 €
872.100,00 € 1.554.650,00 € 1.122.975,00 € 238.200,00 €
16.830,00 € 34.000,00 € 25.000,00 € 13.200,00 €
20.400,00 € 38.250,00 € 25.000,00 € 9.000,00 €
19.380,00 € 34.000,00 € 25.000,00 € 18.600,00 €
19.890,00 € 43.350,00 € 25.000,00 € 14.400,00 €
18.360,00 € 54.400,00 € 25.000,00 € 10.800,00 €
38.250,00 € 25.000,00 € 16.200,00 €
21.930,00 € 39.100,00 € 25.000,00 € 10.800,00 €
15.300,00 € 49.300,00 € 25.000,00 € 8.400,00 €
28.050,00 € 41.650,00 € 25.000,00 € 21.600,00 €
17.850,00 € 60.350,00 € 25.000,00 € 9.000,00 €
20.400,00 € 23.800,00 € 25.000,00 € 23.400,00 €
21.420,00 € 52.700,00 € 25.000,00 € 11.400,00 €
20.400,00 € 63.750,00 € 25.000,00 € 1.800,00 €
16.320,00 € 45.900,00 € 25.000,00 € 1.200,00 €
15.810,00 € 43.350,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
17.340,00 € -  € -  €
17.340,00 € 38.250,00 € 25.000,00 € 8.400,00 €
21.930,00 € 57.800,00 € 25.000,00 € 8.400,00 €
26.520,00 € 58.650,00 € 25.000,00 € 9.000,00 €
22.440,00 € 20.400,00 € 25.000,00 € 9.000,00 €
17.340,00 € 39.100,00 € 25.000,00 € 10.800,00 €
16.320,00 € 38.250,00 € 25.000,00 € 11.400,00 €
15.810,00 € 58.650,00 € 25.000,00 € 13.800,00 €
14.280,00 € 38.250,00 € 25.000,00 € 10.800,00 €
38.250,00 € 25.000,00 € 13.200,00 €
17.340,00 € 39.100,00 € 25.000,00 € 9.600,00 €
16.320,00 € -  € -  € -  €
26.520,00 € 43.350,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
22.950,00 € 36.550,00 € 25.000,00 € 9.600,00 €
22.950,00 € 43.350,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
22.950,00 € 36.550,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
17.340,00 € 34.850,00 € -  € 10.200,00 €
21.930,00 € 35.700,00 € 25.000,00 € 23.400,00 €
23.460,00 € 60.350,00 € 41.275,00 € 10.800,00 €
633.420,00 € 1.379.550,00 € 791.275,00 € 400.200,00 €
633.420,00 € 1.379.550,00 € 791.275,00 € 400.200,00 €
68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
37.230,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
27.030,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
23.970,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
24.480,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
22.950,00 € 65.450,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
65.450,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
64.600,00 € 25.000,00 € 25.800,00 €
37.230,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
22.950,00 € 65.450,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
14.280,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
65.450,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
14.790,00 € 65.450,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
7.650,00 € -  € -  €
49.300,00 € 25.000,00 € 24.000,00 €
68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
68.000,00 € 25.000,00 € 28.800,00 €
21.420,00 € -  € -  € -  €
36.210,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
31.620,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
30.090,00 € 65.450,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
23.460,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
22.950,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
22.950,00 € 68.850,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
16.320,00 € 80.750,00 € 25.000,00 € 18.000,00 €
437.580,00 € 1.688.100,00 € 625.000,00 € 474.600,00 €
437.580,00 € 1.688.100,00 € 625.000,00 € 474.600,00 €
16.320,00 € 22.950,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
4.080,00 € -  € -  €
14.280,00 € 28.050,00 € 16.275,00 € 7.200,00 €
14.280,00 € 22.950,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
18.870,00 € 29.750,00 € 16.275,00 € 9.600,00 €
16.320,00 € 36.550,00 € 16.275,00 € 1.800,00 €
25.500,00 € 1.200,00 €
13.260,00 € 19.550,00 € 16.275,00 € 7.200,00 €
9.690,00 € 19.550,00 € 16.275,00 € 7.200,00 €
11.900,00 € 16.275,00 € 4.800,00 €
8.160,00 € -  € -  € -  €
2.550,00 € 4.250,00 € 16.275,00 € 6.600,00 €
-  € -  €
34.680,00 € 47.600,00 € 16.275,00 € 3.000,00 €
21.420,00 € 22.950,00 € 16.275,00 € 9.000,00 €
17.850,00 € 33.150,00 € 16.275,00 € 6.000,00 €
9.690,00 € 13.600,00 € 16.275,00 € 12.600,00 €
12.240,00 € 28.050,00 € 16.275,00 € 7.200,00 €
8.160,00 € -  € -  €
17.850,00 € -  € 16.275,00 € -  €
239.700,00 € 366.350,00 € 244.125,00 € 101.400,00 €
239.700,00 € 366.350,00 € 244.125,00 € 101.400,00 €
37.740,00 € 211.650,00 € 25.000,00 € 41.400,00 €
16.830,00 € -  € -  €
16.830,00 € 239.700,00 € 25.000,00 € 34.200,00 €
13.770,00 € -  € -  €
25.500,00 € -  € -  €
36.720,00 € 159.800,00 € 25.000,00 € 19.200,00 €
15.300,00 € 188.700,00 € 25.000,00 € 25.800,00 €
27.540,00 € -  € -  €
11.730,00 € -  € -  €
30.090,00 € 187.000,00 € 25.000,00 € 16.800,00 €
49.980,00 € 153.000,00 € 25.000,00 € 1.200,00 €
31.620,00 € 100.300,00 € 25.000,00 € 10.200,00 €
17.850,00 € 11.900,00 € 25.000,00 € 27.600,00 €
15.810,00 € 62.050,00 € 25.000,00 € 2.400,00 €
16.830,00 € -  € -  €
364.140,00 € 1.314.100,00 € 225.000,00 € 178.800,00 €
364.140,00 € 1.314.100,00 € 225.000,00 € 178.800,00 €
2.546.940,00 € 6.302.750,00 € 3.008.375,00 € 1.393.200,00 €
2.549.700,00 € 6.302.750,00 € 3.008.375,00 € 1.393.200,00 €
- 2.760,00 € -  € -  € -  €
Schulartenabhängige
Festbeträge Anzeige- und Interaktionsgeräte
je schulisch genutzem Gebäude
insbesondere für die Installation aktiver
Netzwerkkomponenten
interaktives Displays
Aussattungsbedarf
(abzüglich vorhandener Systeme)
Beamersysteme
Aussattungsbedarf
unterschiedlich je Schulart (siehe
FÖRL) 4.000,00 € 1.750,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
mögliche Fördermittel
32.000,00 € 19.250,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 1.750,00 €
-  € -  €
32.000,00 € 19.250,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
-  € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
-  € 10.500,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
8.000,00 € 14.000,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
-  € 14.000,00 €
16.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
-  € -  €
16.000,00 € 10.500,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
24.000,00 € 14.000,00 €
16.000,00 € 10.500,00 €
-  € 14.000,00 €
-  € -  €
32.000,00 € 19.250,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
32.000,00 € 19.250,00 €
32.000,00 € -  €
12.000,00 € 14.000,00 €
1.612.000,00 € 1.001.000,00 €
1.612.000,00 € 1.001.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 28.000,00 €
-  € 21.000,00 €
24.000,00 € 21.000,00 €
-  € 14.000,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 26.250,00 €
-  € 26.250,00 €
24.000,00 € 21.000,00 €
-  € -  €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 24.500,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € -  €
24.000,00 € 21.000,00 €
32.000,00 € 21.000,00 €
24.000,00 € 21.000,00 €
32.000,00 € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 21.000,00 €
-  € 26.250,00 €
160.000,00 € 659.750,00 €
160.000,00 € 659.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
-  € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
32.000,00 € 26.250,00 €
40.000,00 € 26.250,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 50.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
32.000,00 € 26.250,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
32.000,00 € 26.250,00 €
32.000,00 € 26.250,00 €
-  € -  €
32.000,00 € 26.250,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
-  € 29.750,00 €
40.000,00 € -  €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
32.000,00 € 26.250,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
40.000,00 € 29.750,00 €
32.000,00 € 42.000,00 €
904.000,00 € 752.500,00 €
904.000,00 € 752.500,00 €
-  € 10.500,00 €
-  € -  €
-  € 10.500,00 €
8.000,00 € 10.500,00 €
-  € 8.750,00 €
-  € 8.750,00 €
4.000,00 € 8.750,00 €
4.000,00 € 8.750,00 €
-  € 8.750,00 €
4.000,00 € 15.750,00 €
-  € -  €
8.000,00 € 8.750,00 €
-  € -  €
-  € 10.500,00 €
8.000,00 € 10.500,00 €
-  € 10.500,00 €
-  € 10.500,00 €
-  € 10.500,00 €
-  € -  €
-  € -  €
36.000,00 € 152.250,00 €
36.000,00 € 152.250,00 €
-  € 71.750,00 €
-  € -  €
-  € 89.250,00 €
-  € -  €
-  € -  €
-  € 50.750,00 €
-  € 64.750,00 €
-  € -  €
-  € -  €
-  € 50.750,00 €
-  € 49.000,00 €
-  € 35.000,00 €
-  € 15.750,00 €
-  € 19.250,00 €
-  € -  €
-  € 446.250,00 €
-  € 446.250,00 €
2.712.000,00 € 3.011.750,00 €
2.712.000,00 € 3.011.750,00 €
-  € -  €
Bemerkungen
Beginn Maßnahmeumsetzung Ende Maßnahmeumsetzung
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Oktober 22
Januar 20 Februar 20
mögliche Fördermittel
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Juli 20 August 20
Januar 23 März 23
14.08.2019 E-Mail:
Antrag auf Erweiterung der Infrastruktur vom Hort
liegt dem MPZ vor.
Umbaumaßnahmen für 1. Quartal 2020 geplant
Auszug OS aus GS-Teil. Umbau verschiedener Räume
Januar 22 Februar 22
Januar 20 Februar 20
Juli 20 August 20
Juli 20 August 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 23 Februar 23
Oktober 21 November 21
Juli 22 August 22
Juli 20 August 20
Juli 20 August 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 21 Februar 21
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Oktober 20 November 20
Januar 20 Februar 20
Oktober 20 November 20
Oktober 22 November 22
Juli 20 August 21
Juli 21 August 21
Juli 22 August 22
Juli 23 August 23
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20
Januar 20 Februar 20

Bedarfsmeldungen der Schulen
Anträge von Schulen auf Ausstattung
(zusätzl. zum Bestand)
PC Notebook Tablet Beamer
Grundschulen

Oberschulen
16
Gymnasium
Förderschulen
Berufsschulen
1 3 3

Anmerkungen
iDisplay
Bedarfsmeldungen der Schulen
Anträge von Schulen auf Ausstattung
(zusätzl. zum Bestand)
Grundschulen

Oberschulen
Antrag per Mail vom 06.09.2019, Frau Kogel
Gymnasium
Förderschulen
Bedarf von Beamer + Notebook in 2 AUR
PC im Vorbereitungsraum
Notebook+Beamer für Sportlehrer
Berufsschulen
27.510.915,00 €