Planungsbeschluss - Komplexmodernisierung des Schulgebäudes in der Rosenowstraße 56 (Haus 2) der Robert-Blum-Schule (BSZ 12), Berufsschulzentrum der Stadt Leipzig und Modernisierung der bestehenden Sporthalle
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-08972
Datum: 2023-10-10
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/16 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-08972 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
 
Betreff: 
Planungsbeschluss - Komplexmodernisierung des Schulgebäudes in 
der Rosenowstraße 56 (Haus 2) der Robert-Blum-Schule (BSZ 12), 
Berufsschulzentrum der Stadt Leipzig und Modernisierung der 
bestehenden Sporthalle 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  Vorberatung 
FA Jugend, Schule und Demokratie  Vorberatung 
FA Stadtentwicklung und Bau  1. Lesung 
FA Stadtentwicklung und Bau 02.11.2023 2. Lesung 
SBB Nordost  Anhörung 
Ratsversammlung 15.11.2023 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Der Planungsbeschluss wird für folgende Maßnahmen gefasst: 
- Komplexmodernisierung des Schulgebäudes (Haus 2) in der Rosenowstraße 56 
- Modernisierung der bestehenden Sporthalle samt Freifläche  
 
2. Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphasen 1 - 4 HOAI) 
betragen 2.000.000 € und teilen sich wie folgt auf: 
- Komplexmodernisierung des Schulgebäudes   1.500.000 € 
- Sporthalle und Freifläche         500.000 € 
 
3. Die Auszahlungen der Planungsleistungen für die Komplexmodernisierung des 
Schulgebäudes sind im PSP-Element „BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr.56“ 
(7.0001972) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
 
  2024:      400.000 € 
  2025:   1.100.000 € 
 
Die Auszahlungen der Planungsleistungen für die Modernisierung der Sporthalle sind im 
PSP-Element „BSZ 12 R. Blum, Rosenowstr., SH“ (7.0002586) in den Haushaltsjahren 
wie folgt vorgesehen: 
 
  2024:   150.000 € 
1 von 16 in Zusammenstellung
2/16 
 
  2025:   350.000 € 
 
 
4. Für die Durchführung der Planung (Leistungsphasen 1-4 HOAI) sind folgende 
Verpflichtungsermächtigung vorgesehen: 
 
-  Komplexmodernisierung Schulgebäude (7.0001972)  
2023 kassenwirksam 2024:          50.000 € 
2024 kassenwirksam 2025:  1.100.000 € 
 
-  Sporthalle und Freifläche (7.0002586) 
2023 kassenwirksam 2024:       30.000 € 
2024 kassenwirksam 2025:  350.000 € 
 
 
Räumlicher Bezug 
Stadtbezirk Nordost, Ortsteil Mockau-Nord 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
Am Standort des BSZ 12, Robert-Blum-Schule in der Rosenowstraße in Mockau-Nord im 
Stadtbezirk Nordost soll das Haus 2 (Rosenowstraße 56) modernisiert und für die speziellen 
Anforderungen des Berufsschulzentrums mit sonderpädagogischem Profil hergerichtet 
werden. In diesem Zuge sollen auch die bestehende Sporthalle und die dazugehörigen 
Freiflächen zwischen den drei Gebäuden ertüchtigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 16 in Zusammenstellung
3/16 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft X nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
2024 
2025 
 
2024 
2025 
 
   400.000 
1.100.000 
 
150.000 
350.000 
7.0001972.700 
 
7.0002586.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 16 in Zusammenstellung
4/16 
 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
X Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 von 16 in Zusammenstellung
5/16 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich X ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich X ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich X ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz X ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
 X ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
 X wird vorgelegt mit: Baubeschluss 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Nicht erforderlich.  
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
Entfällt.   
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
Entfällt.   
  
III.   Strategische Ziele  
Durch die Komplexmodernisierung des Schulgebäudes in der Rosenowstraße 56 sowie der 
Modernisierung der bestehenden Sporthalle werden, durch weitgehende Anlehnung an die 
Schulbaustandards für Neubauten, zukunftsorientierte Schulangebote im Stadtbezirk 
Nordost und im Stadtteil Mockau geschaffen. Die zukünftig barrierefreien Gebäude 
verbessern die Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt. 
  
5 von 16 in Zusammenstellung
6/16 
 
IV.  Sachverhalt  
1.  Anlass  
1.1 Schulstandorte Rosenowstraße 58/60 und Kohlgartenstraße 58 
Das Berufliche Schulzentrum, Robert-Blum-Schule, verteilt sich auf das sanierte 
Stammgebäude in der Rosenowstraße 60 und die derzeitige Außenstelle in der 
Kohlgartenstraße 58. Der Schulstandort in der Kohlgartenstraße 58 (Stadtteil Volkmarsdorf) 
erfüllt aufgrund der Entfernung zum Stammgebäude, als auch der räumlichen 
Gegebenheiten im Schulhaus dauerhaft nicht die Anforderungen für die Schüler/-innen des 
Berufsschulzentrums Robert-Blum-Schule. Des Weiteren befindet sich in der Kohlgartenstr. 
58 ebenfalls die Außenstelle der Henriette-Goldschmidt-Schule (ebenfalls 
Berufsschulzentrum). Auch das Gebäude in der Kohlgartenstraße muss für künftige 
Nutzungen saniert werden. Zur Modernisierung des Gebäudes in der Kohlgartenstraße 
erfolgt ein separater Planungsbeschluss gemäß Block 6 der Schul- und Kitabaustrategie 
(VII-DS-07361-NF-04). 
 
1.2 Besonderes Bildungsangebot  
Die Robert-Blum-Schule weist mit dem sonderpädagogischen Profil ein 
Alleinstellungsmerkmal im Direktionsbezirk Leipzig (Stadt Leipzig, Leipziger Land, 
Nordsachsen) auf.  
Es werden Bildungsgänge der Berufsvorbereitung, der beruflichen Grundbildung und der 
dualen Ausbildungsgänge in verschiedenen Berufsbereichen ausschließlich für Schüler/-
innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf angeboten. Die Ausbildungsberufe werden mit 
angepassten Lehrinhalten für behinderte Menschen, gemäß § 66 BBiG und § 42r HwO an 
der Robert-Blum-Schule unterrichtet. 
 
1.3 Notwendige schulnetzplanerische Kapazitäten  
Wie in der Beschlussvorlage zur Neustrukturierung des Schulnetzes im Stadtgebiet Leipzig-
Nordost (RBV-300/100 vom 24.03.2010) sowie den Beschluss zur Fortschreibung 2017 (VI-
DS-03577-NF-02) ausgeführt und gemäß Schul- und Kitabaustrategie (VII-DS-07361-NF-04) 
beschlossen, soll es eine Zusammenführung beider Schulteile an einem 
Doppelschulstandort in der Rosenowstraße 56/60 geben.  
Mit der Novellierung des Sächsischen Schulgesetzes 2017 ist nicht mehr der Schulträger, 
sondern das Staatsministerium für Kultus für die Erstellung der Teilschulnetzpläne (TSNP) 
der berufsbildenden Schulen gemäß § 23a (7) SächsSchG zuständig. Aus diesem Grund 
wurden die BSZs in der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Leipzig 2019 
aufgrund des Wechsels der Zuständigkeit nicht mehr aufgeführt. 
Im Teilschulnetzplan der berufsbildenden Schulen vom Sächsischen Staatsministerium für 
Kultus, veröffentlicht im Ministerialblatt des SMK Nr. 6a am 16. Juni 2021 wird bei diesem 
Schulstandort von einem gesicherten öffentlichen Bedürfnis ausgegangen. Der 
Schulstandort wird als stabil eingeschätzt und aufgrund des Profils kann von der 
Mindestschülerzahl gemäß § 4a Absatz 5 SächsSchulG abgewichen werden. Im Schuljahr 
2022/23 werden wurden 396 Schüler/-innen in 24 verschiedenen Bildungsgängen beschult. 
Zusätzlich werden zwei Vorbereitungsklassen (VKA Klassen) geführt.  Auf der Grundlage 
des SEP 2017 oder des TSNP 2021 wurde die Maßnahme in der Schul- und 
Kitabaustrategie eingeordnet.  
Für die Stadt Leipzig besteht das Anliegen ein vielseitiges und zukunftsorientiertes 
Bildungsangebot anzubieten und eine Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt zu 
schaffen. Die Maßnahme wird unter dieser Zielstellung eingeordnet.   
In einem ersten Schritt der Umsetzung des Doppelschulstandortes, ist das Schulgebäude in 
der Rosenowstraße 60 als neuer Schulstandort im Schuljahr 2016/17 komplex saniert und 
durch die Robert-Blum-Schule, Berufliches Schulzentrum bezogen worden. 
6 von 16 in Zusammenstellung
7/16 
 
Nach dem Abschluss der Sanierung der Rosenowstraße 56 und dem Umzug der Schüler/-
innen aus der Kohlgartenstraße, können beide Schulteile des BSZ 12 am künftigen 
Schulcampus Mockau zusammengeführt werden. Es entstehen Synergieeffekte zwischen 
den Schulhäusern, räumliche Ressourcen werden gebündelt und für Schüler/-innen und 
Lehrpersonal entstehen kürzere Wege. 
Aufgrund der gemeinsamen Nutzung der Kohlgartenstraße 58, erreicht die Henriette-
Goldschmidt-Schule, Berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig, nicht die 
Mindestschülerzahl. Sowohl im Stammgebäude als auch in der Außenstelle fehlen 
Unterrichtsräume um weitere Klassen aufnehmen zu können.  
Mit Auszug der Robert-Blum-Schule und der darauffolgenden Sanierung der 
Kohlgartenstraße 58 stehen der Henriette-Goldschmidt-Schule mehr Unterrichtsräume zur 
Verfügung um die Mindestschülerzahl gemäß § 4a (1) Nr. 6 Sächsisches Schulgesetz 
(SächsSchulG) zu erreichen. Damit kann der Schulstandort in der Stadt Leipzig mit dem 
entsprechenden Bildungsangebot langfristig gesichert werden können. 
 
1.4 Standort Rosenowstraße 56 
 
 
Luftbild 
Das Grundstück befindet sich im Besitz der Stadt Leipzig (Gemarkung Mockau mit dem 
Flurstück 1455). Momentan befindet sich in der Rosenowstr. 56 das Vorinterim der 
Grundschule an der Tauchaer Straße 188 bis zur baulichen Fertigstellung des eigenen 
Schulgebäudes im Jahre 2026. 
Die am Standort vorhandene Typenschule ist ein Einheitsentwurf für Schulgebäude in 
Plattenbauweise.  
7 von 16 in Zusammenstellung
8/16 
 
 
Ansicht Schulgebäude 13.06.23 (Hauteingang, Straßenseite) 
Auf dem Schulgelände befindet sich außerdem eine 3-Feld-Halle in DDR-Typenbauweise als 
einzelner Solitärbau zwischen den Schulgebäuden und rahmt im östlichen Teil des Geländes 
den Schulhof des zukünftigen Campus. 
 
1.5 Baulicher Zustand Bestandsgebäude  
Die Bestandsgebäude der Schule und Sporthalle stammen aus den 70er bzw. 80er Jahren. 
Im Schulgebäude als auch in der Sporthalle wurden in den letzten Jahren werterhaltende 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schul- und Sportbetriebes durchgeführt. 
Die Außenhüllen entsprechen nicht mehr den funktionalen und energetischen 
Anforderungen. Die Haustechnik und die Innenräume müssen erneuert werden. Die 
Gebäude sind nicht barrierefrei erschlossen. 
 
1.6 Komplexmodernisierung des Schulgebäudes  
Das bestehende Schulgebäude ist stark sanierungsbedürftig und wird einer 
Komplexmodernisierung unterzogen. Die technische Gebäudeausrüstung entspricht nicht 
dem heutigen Stand der Technik, so dass Heizungssystem, Elektro- und Sanitäranlagen 
vollumfänglich saniert werden. Barrierefreiheit soll vollumfänglich hergestellt werden. 
Gleichermaßen sind umfassende Brandschutzmaßnahmen umzusetzen, um den 
gesetzlichen Anforderungen an den baulichen Brandschutz gerecht zu werden. Für die 
Baumaßnahme ist ein wirtschaftlicher Umgang mit der Bestandssituation anzustreben. Das 
speziell erarbeite Raumprogramm für die Anforderungen der Robert-Blum-Schule ist in den 
Bestandsbau zu integrieren und umzusetzen. 
 
1.7 Sporthalle und Sportfreianlagen  
Bei dem Teilvorhaben handelt es sich um die Sanierung der bestehenden Sporthalle. Die 
Halle befindet sich in einem bereits teilsanierten und altersgerechten Zustand. Der 
angrenzende Sozialtrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen sowie Technik- und 
Hausanschlussraum weisen Abnutzungen und Schädigungen auf. Es soll im Anbau der 
gesamte Innenausbau einschließlich der Bodenplatte rückgebaut, neu organisiert und 
erneuert werden. Für die Halle ergeben sich durch die haustechnische Erneuerung von 
Elektro, Heizung und Lüftung zwangsläufig Eingriffe in den Bestand, sodass von einer 
8 von 16 in Zusammenstellung
9/16 
 
gesamtheitlichen Sanierung der Sporthalle ausgegangen werden kann. 
 
1.8 Standort Kohlgartenstraße  
Das Interimsgebäude in der Kohlgartenstraße 58 wird von zwei Beruflichen Schulzentren 
(Henriette-Goldschmidt-Schule und Robert-Blum-Schule) als Außenstelle genutzt. Beide 
Schulen können aufgrund der gemeinsamen Nutzung des Gebäudes die Klassen- und 
Schülerzahl nicht erweitern und die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung sind durch die 
begrenzten Räumlichen stark eingeschränkt. Mit Auszug der Robert-Blum-Schule aus der 
Kohlgartenstraße und Komplexsanierung des Schulgebäudes, ist für die Henriette-
Goldschmidt-Schule eine Weiterentwicklung der Klassenzahlen möglich und die 
Mindestschülerzahl kann erreicht und das Berufsschulzentrum langfristig erhalten bleiben. 
Für dieses Vorhaben erfolgt ein separater Planungsbeschluss. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme  
2.1 Berufsschulstandort mit 3-Feld-Sporthalle  
Da es kein Musterraumprogramm für Berufsschulen gibt, wurde in enger Abstimmung mit der 
Schulleitung ein schuleigenes Raumkonzept für die Nutzung der Rosenowstraße 56 
entwickelt. Das Raumkonzept bildet zum einen die Bildungsgänge aus der Kohlgartenstraße 
58 ab und schafft zum anderen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des 
Berufsschulstandortes und Ausweitung der Kooperationen. U. a. besteht eine Kooperation 
zwischen dem BSZ 12 und der Förderschule Engelsdorf, dass für die Arbeitslehre der 7. 
Klasse, 8. Klasse und 9. Klasse die Fachunterrichtsräume und einem allgemeinen 
Unterrichtsraum des BSZ nutzen. Diese Kooperationen sollen zünftig auf weitere 
Förderschulen mit Schwerpunkt geistige Entwicklung ausgebaut werden. 
Aufgrund des schuleigenen Profils hat die Schule einen erhöhten Bedarf an Gruppenräumen 
und pädagogischem Personal, sodass auch in der Rosenowstraße 56 Gruppen- und 
Verwaltungsräume hergerichtet werden müssen.  
Mit Sanierung der Rosenowstraße 56 stehen den Schüler/-innen Fachunterrichtsräume für 
die Bereiche Bau, Hauswirtschaft, Küche, textiles Gestalten und Textilpflege, Farbe sowie 
allgemeine Unterrichtsräume für verschiedene Ausbildungsgänge in der dualen Ausbildung 
und VKA Klassen zur Verfügung.  
Die Komplexmodernisierung der Rosenowstraße 56 ist in der Schul- und Kitabaustrategie 
(VII-DS-07361-NF-04) dem Planungsblock 6 zugeordnet.  
Mit Fertigstellung des Neubaus in der Tauchaer Straße 188 im Schuljahr 2026/27, wird mit 
Auszug der Grundschule, der Schulstandort für die Nutzung durch die Robert-Blum-Schule 
bis zum Schuljahr 2029/30 komplex saniert.  
Mit Umzug der Berufsschule an den künftigen Schulcampus Mockau, erfolgt eine 
Komplexmodernisierung des Schulstandortes Kohlgartenstraße 58 bis zum Schuljahr 
2032/33.  
Im Zeitraum der Sanierung, werden die Klassen der Fachoberschule Gesundheit und 
Soziales der Henriette-Goldschmidt-Schule in der Rosenowstraße 56 temporär 
untergebracht. Für die temporäre Auslagerung kann die Henriette-Goldschmidt-Schule 
Unterrichtsräume und Verwaltungsräume in der Rosenowstraße 56 nutzen.  
Die am Standort vorhandene 3-Feld-Sporthalle wird im Sinne eines Gesamtprojektes 
ebenfalls modernisiert und die erforderlichen Pausen- und Sportfreiflächen zum Teil neu 
angelegt.  
  
9 von 16 in Zusammenstellung
10/16 
 
 
Das schuleigene Raumprogramm lässt sich wie folgt in dem 5-geschossigen 
Bestandsobjekt abbilden: 
Kellergeschoss  
 
Im Kellergeschoss des Bestandsgebäudes befinden sich Fachunterrichtsräume für den 
Ausbildungsbereich Bau und Küche (Lehrküche als Großküche) mit entsprechenden 
Vorbereitungsräumen, sowie ein Gruppenraum aber auch Räume für Haustechnik, 
Hausmeister/-in und Reinigung. Die Fachunterrichtsräume der beiden Bereiche sind 
unbedingt im Keller zu verorten. Weiterhin ist ein Bereich der Speiseversorgung mit 
Ausgabeküche und Speiseraum geplant. Der Speiseraum soll eine Mehrfachnutzung 
erfahren und die Möglichkeit für Veranstaltungen bieten aber auch zu Trainingszwecken für 
die Schüler/-innen nutzbar sein. 
 
Erdgeschoss  
 
Im Erdgeschoss des Bestandsgebäudes befinden sich die Fachunterrichtsräume des 
Bereiches Hauswirtschaft (Lehrküche) sowie allgemeine Unterrichtsräume und ein 
Verwaltungsbereich. Während der temporären Auslagerung der Henriette-Goldschmidt-
Schule sind Verwaltungsräume für das Lehrpersonal und den Außenstellenleiter des BSZ 
eingeplant. Die Robert-Blum-Schule hat aufgrund des schuleigenen Profils einen erhöhten 
Bedarf an pädagogischem Personal, welche teilweise feste als auch flexible Arbeitsplätze 
benötigen. Ein Arztraum und ein Archiv sind im ersten Haus noch nicht vorhanden und sollen 
im zweiten Haus eingeplant werden. 
 
1. Obergeschoss  
 
Im Obergeschoss des Bestandsbaus befinden sich die Fachunterrichtsräume 
Hauswirtschaft/ textiles Gestalten/ Textilpflege mit entsprechenden Vorbereitungsräumen 
sowie allgemeine Unterrichtsräume und Gruppenräume. Die Gruppenräume dienen der 
Einzel/- sowie Gruppenförderung. Auf allen Etagen sind Lehrmittelräume und Räume für 
flexible Arbeitsplätze vorgesehen, um die Arbeitsmaterialien der unterschiedlichen 
Ausbildungsbereiche unterbringen und eine Beaufsichtigung und Betreuung für die Schüler/-
innen auf jeder Etage sicherstellen zu können. 
  
10 von 16 in Zusammenstellung
11/16 
 
 
2. Obergeschoss  
 
Im 2. Obergeschoss des Bestandsgebäudes sind allgemeine Unterrichtsräume, ein Büro mit 
flexiblen Arbeitsplätzen sowie ein Lehrmittelraum während der temporären Auslagerung für 
die Henriette-Goldschmidt-Schule eingeplant. Des Weiteren befinden sich allgemeine 
Unterrichtsräume, ein Funktionsraum und weitere Lehrmittelräume auf der Etage. 
 
3. Obergeschoss  
 
Im 3. Obergeschoss sind die Fachunterrichtsräume für Informatik und den Fachbereich 
„Farbe“ mit entsprechenden Vorbereitungsräumen vorgesehen sowie allgemeine 
Unterrichtsräume und ein Lehrmittelraum.  
Durchgängig können im Schulgebäude bei einer maximalen Klassenstärke von 28 bis zu 600 
Schülerinnen und Schüler untergebracht werden (Maximalbelegung). 
 
Der Raumplan 
Der Raumplan entstand in Zusammenarbeit mit der Schulleitung in Folge der Begehung der 
Rosenowstraße 56 und orientiert sich auf die flächenmäßige Zuordnung des speziellen 
Raumprogramms. Dabei wurde auf die Anforderungen durch das schuleigene Profil 
geachtet. Bei der Planung können Änderungen aufgrund der architektonischen, 
brandschutztechnischenen sowie baurechtlichen Anforderungen entstehen. 
 
Klimaschutz  
Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen im Bereich des Klimaschutzes 
werden im Rahmen der Erarbeitung der Entwurfsplanung Maßnahmen untersucht, welche 
aktiv zum Klimaschutz beitragen können und die beschlossenen Maßnahmen des 
Sofortmaßnahmenprogramms zum Klimanotstand (Beschlussvorlage VI-A-07961-DS-10) im 
Rahmen der technischen Möglichkeiten berücksichtigen. Denkbar sind beispielsweise 
Fassadenbegrünung, Dachbegrünung und Photovoltaik. Die Ergebnisse werden im Rahmen 
des Baubeschlusses dargestellt.  
Parallel zur Planung wird untersucht, inwiefern mögliche Förderprogramme zur Finanzierung 
dieser zusätzlichen Maßnahmen in Anspruch genommen werden können. Die Stadt Leipzig 
wird sich aktiv für eine Förderung der Maßnahme einsetzen.  
 
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
Die Umsetzung der Maßnahmen soll gemäß nachfolgendem Zeitplan erfolgen: 
 
 BSZ und Sporthalle 
Planungsbeschluss  10/2023 
11 von 16 in Zusammenstellung
12/16 
 
Abschluss VgV-Verfahren 06/2024 
Planung LP 1 - 4 bis 04/2025 
Baubeschluss 11/2025 
Baubeginn 02/2027 
Baufertigstellung 03/2029 
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
4.1 Investitionsaufwand  
Die prognostizierten Gesamtkosten betragen:  
Kostenrahmen       
nach DIN 276 
Kosten in EUR 
brutto  
Kosten in EUR 
brutto 
Kosten in EUR 
brutto 
KG Kostengruppe Komplexmod. 
Schule 
Sporthalle Gesamt 
100 Grundstück 0 0 0 
200 Herrichten und 
Erschließen  80.000 40.000 120.000 
300 Bauwerk-
Baukonstruktion  10.914.225 2.676.520 13.590.745 
400 Bauwerk – 
Technische Anlagen 3.638.075 1.147.080 4.785.155 
500 Außenanlagen 2.150.000 884.240 3.034.240 
600 
Einrichtung und 
Ausstattung* 
Davon Kunst am 
Bau** 1.925.000 100.000 2.025.000 
700 Baunebenkosten    4.365.690 1.147.080 5.512.770 
 runden 10 80 90 
Summe 23.073.000 5.995.000 29.068.000 
*Die Kosten der KG 600 umfassen sowohl Kosten im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die konkrete Aufschlüsselung und 
Zuordnung der Kostenanteile zum Finanz- und Ergebnishaushalt wird mit dem Baubeschluss erfolgen. 
**Die Kosten für Kunst am Bau werden mit einer Gesamtsumme von 125.000 EUR inkl. Herstellungs- und Honorarkosten 
festgeschrieben (s. Vorlage VII-DS-00232. Punkt 3.1) 
 
4.2 Finanzierungsplan  
Die Planungskosten für die Komplexmodernisierung des Schulgebäudes und die Sanierung 
der Sporthalle für die Vorbereitung und Durchführung des VgV-Verfahrens, Planungen bis 
einschließlich zur LPH 4 einschließlich planungsbegleitender Gutachten betragen 2.000.000 
€ und werden in den Jahren 2023 bis 2025 benötigt: 
 
12 von 16 in Zusammenstellung
13/16 
 
 
 
Die Komplexmodernisierung des Schulgebäudes am Standort der Rosenowstraße 56 für die 
Zusammenlegung und Erweiterung des BSZ 12 und die Sanierung der bestehenden 
Sporthalle wird nach aktuellen Informationen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus 
(SMK) als grundsätzlich förderfähig angesehen. Nach aktuellem Stand stehen für diese 
Maßnahme keine Zuwendungen zur Verfügung. Im Falle eines neuen Förderprogramms 
könnte für die Maßnahme je nach Ausgestaltung des Förderprogramms in 2024 eine 
Förderung beantragt werden. 
 
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung  
Eine genauere Einplanung von Bauabläufen und benötigten Mitteln kann erst mit Vorliegen 
der LP3 und damit im Baubeschluss konkretisiert werden. Die derzeit angenommene Bau- 
und Finanzierungsplanung erstreckt sich über die Jahresscheiben 2024 bis 2029 und stellt 
sich wie folgt dar: 
 
PSP-Element: BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr. 56' (7.0001972) 
 
 
 
 
 
 
Die Verpflichtungsermächtigung (VE) 2024 kassenwirksam (kw) in 2025 wurde 
Kostenannahme Planung 2024 2025Gesamt
Planung Schule 400.000 1.100.000 1.500.000
Planung Sporthalle 150.000 350.000 500.000
Summe Auszahlungen 550.000 1.450.000 2.000.000
VE 2023 Schule 50.000 50.000
VE 2023 Sporthalle 30.000 30.000
VE 2024 Schule 1.100.000 1.100.000
VE 2024 Sporthalle 350.000 350.000
2023202420252026202720282029GesamtPlanung0400.0001.100.0001.200.000800.000700.000165.7004.365.700Bau 8.500.0009.000.0001.207.30018.707.300Kostenannahme (Gesamt) 0400.0001.100.0001.200.0009.300.0009.700.0001.373.00023.073.000Veränderung durch Indizierung 00000291.00083.600374.600Gesamt  Planung und Bau0400.0001.100.0001.200.0009.300.0009.991.0001.456.60023.447.600Angaben in € brutto2023202420252026202720282029Gesamtveranschlagte Auszahlungen 245.000700.0001.470.0003.150.0004.340.000009.905.000Veränderung Auszahlungen-245.000-300.000-370.000-1.950.0004.960.0009.991.0001.456.60013.542.600davon konsumtive Ausgaben 0Summe Gesamtkosten neu 0400.0001.100.0001.200.0009.300.0009.991.0001.456.60023.447.600veranschlagte Einzahlungen 00000000Veränderung Einzahlungen 00000000Summe EZ neu 00000000veranschlagte Eigenmittel 245.000700.0001.470.0003.150.0004.340.000009.905.000Veränderung Eigenmittel -245.000-300.000-370.000-1.950.0004.960.0009.991.0001.456.60013.542.600Summe Eigenmittel neu 0400.0001.100.0001.200.0009.300.0009.991.0001.456.60023.447.600Verpflichtungsermächtigungen 2024202520262027Gesamtveranschlagte VE 2023 700.000000700.000Veränderung VE 2023 -650.000000-650.000Summe VE 2023 neu 50.00000050.000veranschlagte VE 2024 1.470.0003.150.0004.340.0008.960.000Sperre VE 2024 -1.470.000 -1.470.000Veränderung VE 2024 1.100.000-3.150.000-4.340.000-6.390.000Summe VE 2024 neu 01.100.000001.100.000
13 von 16 in Zusammenstellung
14/16 
 
zwischenzeitlich zu Gunsten der Übertragung von VE 2022 kw 2025 nach 2023 gesperrt. Da 
das Projekt nun eine VE 2024 kw 2025 benötigt, wird diese i.H.v. 1.100.000 EUR aus dem 
Projekt Multifunktional NB BBZ Grünau (7.0002527) zur Verfügung gestellt. 
 
PSP-Element: BSZ 12 R. Blum, Rosenowstr., SH (7.0002586) 
 
 
 
 
Die Kosten für die Modernisierung der Sporthalle wurden ursprünglich im PSP-Element BSZ 
12, Komplexsan. Rosenowstr. 56' (7.0001972) mitgeplant. Aufgrund der unterschiedlichen 
umsatzsteuerlichen Behandlung werden die Kosten nun in einem separaten PSP-Element 
abgebildet. Die Deckung der erforderlichen Mittel i. H. v. 150.000 im Haushaltjahr 2024 
erfolgt über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 
SächsKomHVO aus dem PSP-Element „BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr.56“ (7.0001972). 
 
 
 
Die Deckung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen in 2023 und 2024 erfolgt über 
die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO aus 
folgenden PSP-Elementen: 
 
 
 
202420252026202720282029GesamtPlanung150.000350.000300.000200.000100.00047.1001.147.100Bau 3.000.0001.800.00047.9004.847.900Kostenberechnung (Gesamt) 150.000350.000300.0003.200.0001.900.00095.0005.995.000Veränderung durch Indizierung 000057.0005.80062.800Gesamt  Planung und Bau150.000350.000300.0003.200.0001.957.000100.8006.057.800Angaben in € brutto202420252026202720282029Gesamtveranschlagte Auszahlungen 0000000Veränderung Auszahlungen150.000350.000300.0003.200.0001.957.000100.8006.057.800davon konsumtive Ausgaben 0Summe Gesamtkosten neu150.000350.000300.0003.200.0001.957.000100.8006.057.800veranschlagte Einzahlungen 0000000Veränderung Einzahlungen 0000000Summe EZ neu 0000000veranschlagte Eigenmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Veränderung Eigenmittel 150.000350.000300.0003.200.0001.957.000100.8006.057.800Summe Eigenmittel neu 150.000350.000300.0003.200.0001.957.000100.8006.057.800
Verpflichtungsermächtigungen 20242025veranschlagte VE 2023 0Veränderung VE 2023 30.000Summe VE 2023 neu 30.000veranschlagte VE 2024 0Veränderung VE 2024 350.000Summe VE 2024 neu 0350.000
Deckung des Mehrbedarfs VE Bezeichnung 20242025BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr. 56 30.000Multifunktional NB BBZ Grünau 350.000Summe 0350.0007.00025277.0001972Haushaltsjahr 2024 ProjektdefinitionHaushaltsjahr 2023
14 von 16 in Zusammenstellung
15/16 
 
 
Begründung der Deckungsquellen: 
BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr. 56 (7.0001972) 
Die angegebenen Planansätze und VE werden gemäß dieses Planungsbeschlusses nicht in 
voller Höhe benötigt. 
 
Multifunktional NB BBZ Grünau (7.0002527) 
Die VE 2024 kw 2025 wird gemäß VII-DS-08973 „Planungsbeschluss „Bildungs- und 
Bürgerzentrum Grünau“ – Neubau eines Multifunktionsgebäudes, Stuttgarter Allee 13 – 15“ 
nicht in voller Höhe benötigt.  
 
Eine Baupreissteigerung von 3% ist in den Maßnahmen kumulativ ab dem 2. Jahr Bau 
berücksichtigt.  
Im Rahmen der Baubeschlussfassung werden die benötigten Mittel und 
Verpflichtungsermächtigungen entsprechend des Bedarfes angepasst. Eine Konkretisierung 
der Kosten für die konsumtive Ausstattung erfolgt mit dem Baubeschluss. 
Die Auszahlungen 2025ff werden zur Haushaltsplanung 2025/26 entsprechend den dann 
geltenden Vorgaben der Methodikvorlage prioritär durch das Fachamt angemeldet. 
 
4.4 Folgekosten 
Die Höhe der Folgekosten wird im Rahmen des Baubeschlusses auf Grundlage der 
Entwurfsplanung eingeschätzt. 
  
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
Etwaige Auswirkungen auf den Stellenplan werden im Baubeschluss ausgewiesen.  
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  
X  bereits erfolgt   geplant   nicht nötig 
 
In einer frühzeitigen Planungsphase wurde bereits der Schulleiter des BSZ 12, Robert-Blum-
Schule zu den Bedarfen und zur Erstellung des spezifischen Raumprogramms beteiligt. In 
einer späteren Planungsphase wird es zur weiteren Beteiligung der Nutzer kommen. Die 
Maßnahme wird vom Amt für Schule gesteuert. Hierbei wird es im Wesentlichen um die 
innere Gestaltung des Schulgebäudes, Raumzugehörigkeiten und die Gestaltung der 
Freianlagen gehen. 
  
7.  Besonderheiten   
Berufliches Schulzentrum mit sonderpädagogischem Profil.  
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Erfolgt keine Beschlussfassung zum Vorhaben, kann die Bereitstellung der benötigten 
Kapazitäten nicht rechtzeitig abgesichert werden. Außerdem werden räumliche Ressourcen 
sowie der Lehrereinsatz nicht effektiv eingesetzt. Des Weiteren kann die Henriette-
15 von 16 in Zusammenstellung
16/16 
 
Goldschmidt-Schule die Mindestschülerzahl nicht erreichen und die Stärkung des 
Berufsschulzentrums der Stadt Leipzig erzielt werden. Die Komplexmodernisierung ist in der 
Schul- und Kitabaustrategie dem Planungsblock 6 zugeordnet. Die einem Block 
zugeordneten Maßnahmen sind hoch priorisiert, da eine Verschiebung oder Nichtrealisierung 
einzelner Projekte teilweise zum kompletten Entfall von Maßnahmen führen könnte. 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
16 von 16 in Zusammenstellung