35. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs (Stand 31.12.2025)
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-Ifo-02086
Datum: 2026-04-22
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4 
 
 
 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VIII-Ifo-02086 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
Stammbaum: 
 
VIII-Ifo-02086 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
Betreff: 
35. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen 
Freizeittreffs (Stand 31.12.2025) 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
SBB Mitte 23.04.2026 Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie 30.04.2026 Information zur Kenntnis 
FA Finanzen 04.05.2026 Information zur Kenntnis 
Jugendhilfeausschuss 04.05.2026 Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau 12.05.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Nordost 13.05.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Ost 13.05.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Südwest 18.05.2026 Information zur Kenntnis 
SBB West 18.05.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Südost 19.05.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Süd 20.05.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West 20.05.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Nord 21.05.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest 21.05.2026 Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung 27.05.2026 Information zur Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der 35. Sachstandsbericht (Stand 31.12.2025) zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug  
gesamtes Stadtgebiet 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
x  Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit 
September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich 
1 von 21 in Zusammenstellung
2/4 
 
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des 
Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen sowie 
Förderschulen und Berufsschulen mit den jeweiligen Schulsporthallen. Hinzu kommen 
Auslagerungsschulen und Horte. 
 
Die Vorhaben für Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen sowie Offene 
Freizeittreffs werden gesondert aufgeführt. 
 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
III.  Sachverhalt 
 
1.  Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit 
September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich 
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des 
Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschulen 
(GMS) sowie Förderschulen (FÖS) und Berufsschulzentren (BSZ) mit den jeweiligen 
Schulsporthallen (SH). Hinzu kommen Auslagerungsschulen (AS) und Horte (HO). 
 
Die Vorhaben für Kindertageseinrichtungen (Kita), Jugendhilfeeinrichtungen (JHE) sowie 
Offene Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
Der 34. Sachstandsbericht (Stand 30.09.2025) wurde in der Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters am 16.12.2025 bestätigt. Aufgrund der in Abstimmung befindlichen 
Haushaltsplanung 2027/2028 wurde die Informationsvorlage nicht in den weiteren 
Gremienlauf gegeben. Daher werden in diesem Bericht die Mittelumwidmungen (Anlage 
3a und 3b) des dritten und vierten Quartals 2025 dargestellt.  
 
2 von 21 in Zusammenstellung
3/4 
 
2.  Ausführliche Darstellung der Information 
 
In Anlehnung an die Schul- und Kitabaustrategie mit Einordnung nach Blöcken bzw. 
Kapazitätserweiterung und -sicherung erfolgt die Sortierung der Baumaßnahmen in den 
Anlagen. Die Anlagen werden zudem nach Objektnutzung wie folgt untergliedert: 
 
a) für Schulbau 
b) für Kita, JHE sowie OFT 
 
In Anlage 0 wird die Anlagenübersicht mit Turnus der Berichterstattung dargestellt. Die 
Anlagenstruktur und die Zeiträume der Berichterstattung zu den einzelnen Anlagen 
wurde mit Anpassung des 23. Sachstandsberichts (VII-Ifo-08035) abgestimmt. 
 
Detaillierte Information zu den Anlagen 
 
Anlagen 1a und 1b Terminübersicht 
 
Auf Grundlage der Haushaltsplanung 2027/2028 wird die Schul- und Kitabaustrategie 
derzeit fortgeschrieben und in den zuständigen Gremien abgestimmt. Vor diesem 
Hintergrund entfällt Anlage 1 Terminübersicht im aktuellen Bericht. Die Anlage wird mit 
dem regulären 36. Sachstandsbericht (Stand 31.03.2026, Vorlage VIII-Ifo-02647 ) wieder 
vorgelegt. 
 
Anlagen 2a und 2b Finanzdaten 
 
Auf Grundlage der Haushaltsplanung 2027/2028 wird die Schul- und Kitabaustrategie 
derzeit fortgeschrieben und in den zuständigen Gremien abgestimmt. Vor diesem 
Hintergrund entfällt Anlage 2 Finanzdaten im aktuellen Bericht. Die Anlage wird mit dem 
regulären 36. Sachstandsbericht (Stand 31.03.2026, Vorlage VIII-Ifo-02647) wieder 
vorgelegt. 
 
Anlage 3a und 3b Unterjährige Mittelumwidmungen 
 
Unterjährige Mittelumwidmungen gemäß folgenden Gesetzesgrundlagen 
 
- § 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (über-/außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen) 
- § 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
- § 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Aufwendungen, Auszahlungen, 
Verpflichtungsermächtigungen) 
 
werden in der Anlage ausgewiesen. Die Berichterstattung erfolgt entsprechend den 
Regelungen zu Wertgrenzen der Hauptsatzung. Mit Änderung der Hauptsatzung (VII-DS- 
09798-NF-01 vom 19.09.2024) gelten die Verfahrenserleichterungen bei der Bestätigung 
von Mehrkosten nur noch für den Schulhausbau (Anlage 3a). Die Anlage 3b für 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs wird nur zur 
Transparenz angefügt. 
 
Dabei werden Mehrkosten aus Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind. 
 
3 von 21 in Zusammenstellung
4/4 
 
Anlage 4 Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
 
Mit Verweis auf den Entfall der Anlage 1 Terminübersicht entfällt diese Anlage im 
aktuellen Bericht. 
 
Anlagen 6a und 6b Berichterstattung zur Werterhaltung 
 
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Ergebnishaushalt 2025 für Schulbau 
(Anlage 6a) und Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs 
(Anlage 6b). Es wird zu Einzelmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 50.000 Euro 
berichtet. 
 
Ein Jahresvorhabenplan für das Jahr 2025 lag für Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Jugendhilfeeinrichtungen und Offene Freizeittreffs nicht vor.  
 
Anlagen 7a und 7b Baukostenvergleiche 
 
In der Anlage werden die Baukosten (Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276) 
stadteigener Bauvorhaben getrennt nach Schulbau (Anlage 7a) bzw. 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 7b) 
dargestellt. Die Darstellung des Kostenkennwertvergleiches erfolgt anhand der 
Kostenfeststellung (d.h. abgerechnete Baukosten) bei vergleichbaren Bauvorhaben.  
 
Für eine bessere Vergleichbarkeit werden die Ergebnisse der Kostenkennwerte für die 
Bauvorhaben mit dem aktuellen Baupreisindex (Sachsen, Bürogebäude) ab der 
Fertigstellung indiziert. Sämtliche Beträge werden inklusive Mehrwertsteuer 
ausgewiesen. 
 
Anlagen 8a und 8b Übersicht zu in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten 
Maßnahmen 
 
In der Anlage 8a wird bezugnehmend auf die abgeschlossenen Schulbaumaßnahmen 
(Anlage 8a), Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs 
(Anlage 8b) eine Übersicht zum Beschlusscontrolling und den beschlossenen Kosten 
dargestellt. Des Weiteren werden nicht realisierte Maßnahmen aufgeführt. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 0 - Anlagenübersicht (öffentlich) 
 
2 Anlage 3a - Mittelumwidmungen Schulbau (öffentlich) 
 
3 Anlage 3b - Mittelumwidmungen Kita, JHE, OTF (öffentlich) 
 
4 Anlage 6a - Ergebnishaushalt 2025 Schulbau (öffentlich) 
 
5 Anlage 6b - Ergebnishaushalt 2025 Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
6 Anlage 7a - Baukostenvergleiche Schulbau (öffentlich) 
 
7 Anlage 7b - Baukostenvergleiche Kita JHE OFT (öffentlich) 
 
8 Anlage 8a - Vorherige Maßnahmen Schulbau (öffentlich) 
 
9 Anlage 8b - Vorherige Maßnahmen Kita, JHE,OFT (öffentlich) 
 
 
4 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Anlagenübersicht Anlage 0
zu VIII-Ifo-02086
Anlagen ab 23. Sachstandsbericht Berichtsturnus
Anlage 1 a Terminübersicht Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 2 a Finanzdaten Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 3 a Unterjährige Mittelumwidmungen Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
(b) (Kita, JHE, OFT)
Anlage 4 a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 5 Kapazitäten Schulen Schulen 30.06. jährlich
Anlage 6 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 7 a Baukostenvergleiche Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 8 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Berichterstattung zum Umsetzungsstand Jahresvorhabenplan 
(Werterhaltung)
Übersicht zu in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten 
Maßnahmen 
 Seite 1/1
5 von 21 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der Deckungsquelle
1 375 Pestalozzistraße 74 Standort 3-Feld-Halle SH Neubau 7.0001366 § 20 VE     4.000.000 7.0002205 Mockauer Straße (o. HNr.) 205. Schule VII-DS-09339
2 111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Interim) GS Erweiterung 7.0002066 § 20 VE         400.000 7.0001736 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule VII-DS-06311-DS-01-
DS-01
3 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung 1.100.21.1.1.01.41 § 79          150.000 1.100.23.1.1.01.05
1.100.21.7.1.01.05
An der Querbreite 8
Arthur-Winkler-Straße 6
Felix-Bloch-Schule
Gymnasium Engelsdorf Brandschutz+Fenster
4 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanierung 1.100.21.7.1.01.06 § 79           222.700 1.100.23.1.1.01.01 Dachsstraße 1 BSZ 1 - Wirtschaft und Verwaltung 
Außenstelle Brandschutz
5 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung 7.0001953 § 20 VE      1.600.000 7.0002205 Mockauer Straße (o. HNr.) 205. Schule TF-2025-018
6 151 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Sanierung 1.100.21.1.1.01.60 § 79           255.100 
1.100.23.1.1.01.05
1.100.21.5.1.01.02
1.100.21.1.1.01.10
1.100.21.7.1.01.15
An der Querbreite 8
Konradstraße 67
Martinstraße 7
Arthur-Winkler-Straße 6
Felix-Bloch-Schule
16. Schule Sporthalle
Ernst-Pinkert-Schule Haus I
Gymnasium Engelsdorf
TF-2025-020
7 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau 7.0001793 § 20           436.185 7.0002515 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher TF-2025-014 
8 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau 7.0001793 § 20       3.560.700 
7.0001785
7.0001670
7.0001750
7.0001755
7.0002160
7.0001780
7.0001770
7.0001773
7.0001935
Georg-Maurer-Straße 25
Miltitzer Weg 1
Krönerstraße 7
Edisonstraße 6
Zum Wäldchen 4
Karlsruher Straße (o. HNr.)
Philipp-Rosenthal-Straße 61-63
Schulstraße 6
Schwarzenbergweg 4
Schule Lößnig / Marienbrunn
Comenius-Schule
Schule Ihmelsstraße Sporthalle
Christoph-Arnold-Schule Sporthalle
Schule Paunsdorf 
Schule an der Karlsruher Straße
Johanna-Moosdorf-Schule
Schule Mölkau 2. Bauabschnitt
Heinrich-Mann-Schule
TF-2025-014 
9 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung 7.0001502 § 20          184.050 7.0002159 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule TF-2025-024
10 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung 7.0001502 § 20 VE      1.938.000 7.0002595 Witzlebenstraße (o. HNr.) Auslagerungsschule Sporthalle TF-2025-024
11 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung 7.0001502 § 20 VE          483.000 7.0001950 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Schule an der Hans-Beimler-Straße TF-2025-024
Antrags-
art
 Betrag
(in Euro) Beschlussgrundlage
Sender
Stadt Leipzig
Amt für Schule
ID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Anlage 3a
zu VIII-Ifo-002086   Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (01.07.2025 - 31.12.2025)
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
Seite 1/1
6 von 21 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort
Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der 
Deckungsquelle
1 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtung Kita Neubau 7.000.1966 § 20
VE 24 kw 26 1.200.000 7.0002224 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung -
Stadt Leipzig
Amt für Jugend und Familie
Sender
BeschlussgrundlageID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Anlage 3b
zu VIII-Ifo-02086Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (01.07.2025 - 31.12.2025)
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
Seite 1/1
7 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss 
hier: Ergebnishaushalt 2025 - Schulbau
Anlage 6a
zu VIII-Ifo-02086
lfd. Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbezeichnung der Maßnahme  Aufwendungen 2025 
Gesamtaufwendungen Schulen im Haushaltsjahr 2025: 
1  Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule GY Einbau Brandschutztüren
                       
2 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Reperatur Feststellanlagen und Brandschutztüren
                        
3 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule GS Fachunterrichtsraum Werken und Vorbereitungsraum
                         
4 An der Querbreite 6 Susanne-Eger-Schule (BSZ 10) BSZ Instandhaltungen
                       
5 An der Querbreite 6 Susanne-Eger-Schule (BSZ 10) BSZ Beseitigung Wasserschaden
                       
6 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf GY Sanitärstrangsanierung
                       
7 Bästleinstraße 14 Rosa-Parks-Schule OS Sanierung der Klassenzimmer
                         
8 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Herrichtung Interimsgebäude
                    
9 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Behebung Brandschutzmängel
                       
10 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Brandschutz - vernetzte Funkmelder, Abdichtung Türen
                       
11 Geithainer Straße 58 Karl-Heine-Schule Außenstelle BSZ SH Teilmodernisierung Sanitäranlagen
                       
12 Gutenbergplatz 6-8 Gutenbergschule BSZ WC-Strangsanierung nach Wasserrohrbruch
                      
13 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Maßnahmen aus Auflagen Unfallkasse Sachsen
                      
14 Kohlgartenstraße 58 Henriette-Goldschmidt-Schule Außenstelle
Robert-Blum-Schule Außenstelle BSZ Erneuerung Steigleitung Abwasser und Urinal-  Waschbeckenanlage
                       
15 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule GS Brandschutzmängel beseitigen
                      
16 Martin-Herrmann-Straße 1 56. Schule OS Instandsetzung Interim
                      
17 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Brandschutzmängel beseitigen
                       
18 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Sporthalle SH Sanierung Sanitär, Nachrüstung Prallschutz, Fluchtwegbeschilderung, 
Heizungsregelung neu
                       
19 Neptunweg 31 Kay-Espenhayn-Schule FÖS Gefahrenabwehr Fenster
                         
20 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Fachunterrichtsräume Werken
                          
21 Uranusstraße 1 91. Schule GS Fachunterrichtsraum Werken und Vorbereitungsraum
                         
22 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Schimmelbeseitigung und Trockenlegung
                       
23 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Mängelbeseitigung Brandschutz
                         
Seite 1/1
8 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss 
hier: Ergebnishaushalt 2025 - Kita, JHE, OFT
Anlage 6b
zu VIII-Ifo-02086
lfd. Nr. Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kurzbezeichnung der Maßnahme  Aufwendungen 2025 
Gesamtaufwendungen Kitas, JHE, OTF im Haushaltsjahr 2025: 
1 Am Kirschberg 37-39 Am Kirschberg Integrationseinrichtung Kita Brandschutztür
                        
2 Bisamstraße 15 Kita "Kleiner Kiebitz" Kita Bodenbeläge, Erzieher-WC´s
                        
3 Bisamstraße 17 Bisamstraße Integrationseinrichtung Kita siehe Nr. 2 siehe Nr. 2
4 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Kinderbad
                        
5 Königsteinstraße 72 Kita "Knirpsenland am Königstein" Kita siehe Nr. 4 siehe Nr. 4
6 Ringstraße 213 "Rasselbande" Kombinierte Tageseinrichtung Kita Beseitigung Mängel Brandverhütungsschau
                         
7 Tschaikowskistraße 28 Integrative Kindertageseinrichtung "Rosenthalzwerge" Kita Instandsetzung Trink- und Abwasserinstallation
                      
8 Ziolkowskistraße 25 Kinderhaus "Sonnenmond" Kita Umbau Bäder
                         
Seite 1/1
9 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Übersicht aktivierter Baukosten - Schulbau 
(Indexierung  31.12.2025)
Anlage 7a
zu VIII-Ifo-02086
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Züge BGF Schüler KG 300+400 je Platz je BGF
Neubauvorhaben
1 6 Addis-Abeba-Platz 1 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS 4 6.608 448
2 20 Gießerstraße 6 1 Johanna-Magdalena-Beyer-Schule GS 4+ 5.994 504
3 18 Baumannstraße 13 1 Schule am grünen Gleis GS 4+ 5.622 504
4 11 Thierschstraße 5 1 Johannes-Hegenbarth-Schule GS 4+ 5.841 504
5 97 Messe-Allee 21 1, 2 Schule Wiederitzsch OS 5+ 9.580 1.008
6 47 Krönerstraße 3 5 Schule Ihmelsstraße Oberschule - Erweiterungsneubau OS - 5.466 371
7 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße Gymnasium GY 4+ 7.571 1.075
8 454 Messe-Allee 19 1, 3 Marie-Curie-Schule GY 5+ 12.760 1.291
9 91 Philipp-Rosenthal-Str. 61-63 1, 3 Johanna-Moosdorf-Schule GY 5+ 14.773 1.344
10 56 Annemarie-Renger-Straße 19 1, 6 Schule Hauptbahnhof-Westseite GY 5 14.224 1.120
11 196 Arthur-Nagel-Straße 2 1 Schule Großzschocher GS 5 8.533 616
Komplexmodernisierungen
12 7, 8 Komarowstr. 2 66. Schule GS 3,5 4.814 392
13 53 Karl-Heine-Straße 22b 1, 4 Schule am Palmgarten GY 5 13.375 1.120
14 126 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS 3 4.437 504
15 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule, Haus 2 GY 5 4.438 560
16 47 Krönerstraße 3 4, 5 Schule Ihmelsstraße Oberschule - Bestandsgebäude OS - 7.399 503
17 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS 2+ 4.437 410
18 48 Hainbuchenstraße 13 4 Schule Hainbuchenstraße OS 3+ 5.923 639
19 256 Schwarzenbergweg 4 1, 4 Heinrich-Mann-Schule GS 2+ 5.544 246
20 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY 4+ 9.667 952
21 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS 3 8.775 504
1 Sporthalle wurde anteilig herausgerechnet
2 Generalübernehmer-Modell
3 Generalunternehmer-Modell
4 Maßnahme mit anteiligen Neubauanteil
6 Investorenmodell
5 Schülerzahl wurde anteilig auf Neubau und Bestandsbau verteilt
Seite 1/1
10 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Übersicht aktivierter Baukosten - Kita, JHE, OFT  
(Indexierung 31.12.2025)
Anlage 7b
zu VIII-Ifo-02086
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Kinder-
grippe
Kinder-
garten
Summe 
Kitaplätze BGF KG 300+400 je Platz je BGF
1 119 Ferdinand-Rhode-Str. 17/17a Kita Kinderhaus am Park Kita 72 176 248 4.098
2 520 Liliensteinstraße 1b Kindertageseinrichtung Kita 45 112 157 1.756
3 280 Tarostraße 9a Kindertageseinrichtung Kita 24 79 103 1.335
4 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita Fröbelchen Kita 75 160 235 2.830
5 350 Reichpietschstraße 16 Kita Reichpietschstraße Kita 45 140 185 1.991
6 523 Kändlerstraße 1 Kita Entdeckerland Kita 45 120 165 1.624
7 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung JHE 2.305
 -
8 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE 1.329
 -
Komplexmodernisierungen
9 325/519 Liliensteinstr 1-1a Jugendhilfeeinrichtung JHE 2.977
 -
10 521 Lindenthaler Hauptstraße 17 OFT Lindenthal OFT 724
 -
11 487 Stötteritzer Straße 1 Kita Benjamin Blümchen Kita 75 160 235 2.085
12 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita 20 180 200 4.334
Neubauvorhaben
Seite 1/1
11 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelistete Schulbaumaßnahmen Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-02086 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in Prozent
1 670 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule Witzlebenstraße AS Interim 1 A 10.2024 06.2025 06.2026 07.2028 - -
   
2 868 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule Witzlebenstraße 
Sporthalle SH Neubau 1 A 10.2024 06.2025 06.2026 07.2028 - -
   
3 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher GS Neubau 3 A 04.2019 05.2020 05.2022 06.2025 VI-DS-06977 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
 19,99%
4 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher 
Sporthalle SH Neubau 3 A 04.2019 05.2020 05.2022 06.2025 VI-DS-06977 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung  s. ID196  s. ID196  s. ID196 
5 75 Martin-Herrmann-Straße 1 weiterführende Schule OS Bestand 3 B 06.2025 07.2025 - -
   
6 110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-
Schule OS Erweiterung 4 A 04.2017 - 10.2020 08.2023 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-01031
 93,97%
7 508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-
Schule OS Sanierung 4 A 01.2020 - 03.2021 08.2023 VI-DS-00755 VII-DS-02035
 0,00%
8 48 Hainbuchenstraße 13 Schule Hainbuchenstraße OS Sanierung 5 A 09.2018 06.2018 07.2020 05.2024 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06900-
DS-03
 98,39%
9 699 Klettenstraße 43 Schule Paunsdorf OS Neubau 5 A 07.2021 09.2022 12.2023 02.2025 VII-DS-02822 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
 20,12%
10 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung 5 E 04.2020 08.2021 07.2023 06.2025 VI-DS-06442-
DS-02
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
 17,66%
11 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße Gymnasium GY Neubau 10 A 06.2019 01.2019 10.2020 05.2024 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-06696-
NF-01-DS-03
 18,76%
12 509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG Neubau 10 A 08.2017 - 05.2019 05.2023 - VI-DS-06696-
NF-01-DS-03
 21,73%
13 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule Volksgartenstraße 
Mehrzweckgebäude MZG Neubau 10 A 10.2020 03.2021 04.2022 07.2025 VII-DS-01531 VII-DS-06311-
DS-01
 39,92%
14 47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße Oberschule OS Erweiterung 10 A 08.2017 03.2018 03.2019 02.2023 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01-DS-03
 16,52%
15 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF Sanierung 10 A 09.2019 12.2021 09.2023 08.2024 - VI-DS-06696-
NF-01-DS-03
 63,75%
16 505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße Sporthalle SH Neubau 10 A 08.2017 - 06.2020 04.2023 DS-00108/14-
NF-06
VI-DS-06696-
NF-01-DS-03
 19,84%
17 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 11 A 06.2018 02.2022 08.2022 04.2025 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
 24,50%
18 494 Torgauer Platz (o. HNr.) Schule Torgauer Platz GMS Neubau 12 A 06.2027 - 06.2030 07.2033 - -
   
19 876 Torgauer Platz (o. HNr.) Schule Torgauer Platz Sporthalle SH Neubau 12 A 06.2027 - 06.2030 07.2033 - -
   
20 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld-
Sporthalle SH Neubau 17 A 07.2021 10.2019 02.2022 07.2025 VII-DS-02831 VII-DS-06310-
DS-03
 24,03%
21 701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule Interim GY Interim 18 A - 01.2022 12.2022 - VII-DS-02805
 0,00%
22 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung 18 B 11.2020 06.2022 08.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 20,31%
23 551 Franzosenallee 21 Schule Zweenfurther Straße 
Vorinterim FÖS Interim 19 A 06.2024 10.2024 02.2025 - VII-DS-10400
 0,00%
24 793 Judith-Auer-Straße 11 Fritz-Baumgarten-Schule 
Interim GS Interim 20 A 06.2023 09.2024 08.2025 - VII-DS-08539
 0,00%
25 781 Leipziger Straße 175 Schule Gundorf Interim GS Interim 26 A 03.2019 10.2022 06.2024 07.2025 VII-DS-02297 VII-DS-08515-
NF-02
 0,00%
Stand: 03.02.2026 Seite 1/7
12 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelistete Schulbaumaßnahmen Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-02086 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in Prozent
26 894 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule Interim BSZ Interim 31 A 06.2027 - 06.2029 07.2030 - -
   
27 800 Bästleinstraße 14 Rosa-Parks-Schule OS Erweiterung 36 A 01.2023 12.2023 09.2024 04.2025 VII-DS-07895 VII-DS-09764
 0,00%
28 117 Pestalozzistraße 39/41 Heinrich-Pestalozzi-Schule OS Sanierung 41 BB 01.2025 06.2025 07.2026 - -
   
29 650 Stuttgarter Allee 15 Bildungs- und Bürgerzentrum 
Grünau BBZ Neubau x 04.2024 05.2027 10.2028 10.2031 VII-DS-08973-
NF-01 -
   
30 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung x 01.2018 10.2017 07.2021 02.2024 VI-DS-02076 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
 32,66%
31 652 Riesaer Straße 177 Schule Engelsdorf FÖS Sanierung x 11.2022 12.2023 12.2024 - VII-DS-08229-
DS-01
 39,36%
32 113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erweiterung x 09.2017 - 10.2020 08.2023 VI-DS-05899-
NF-21
VII-DS-01029-
DS-01
 93,67%
33 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierung x 11.2019 01.2021 01.2022 09.2024 VII-DS-00402 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
 22,98%
34 56 Annemarie-Renger-Straße 
19 Schule Hauptbahnhof-Westseite GY Neubau x 07.2019 - 02.2022 06.2024 VI-DS-03155-
NF-02
§ 21 (2) Nr. 10 
Hauptsatzung
 0,46%
35 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule GY Erweiterung x 01.2023 12.2023 09.2024 04.2025 VII-DS-07895 VII-DS-09763
 0,00%
36 454 Messe-Allee 19 Marie-Curie-Schule GY Neubau x 06.2018 10.2021 08.2022 06.2024 VI-DS-05899-
NF-21
VII-DS-06169-
DS-02
 190,41%
37 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 GY Sanierung x 11.2016 - 02.2021 02.2023 VI-DS-02076 VI-DS-06378-
DS-05
 7,98%
38 127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 GY Sanierung x 02.2016 - 05.2019 01.2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378-
DS-05
 14,99%
39 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau GY Neubau x 09.2018 - 04.2020 09.2023 VI-DS-02076 VI-DS-06378-
DS-05
 4,47%
40 91 Philipp-Rosenthal-Straße 
61-63 Johanna-Moosdorf-Schule GY Neubau x 01.2019 09.2020 01.2022 08.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
 26,73%
41 97 Messe-Allee 21 Schule Wiederitzsch OS Neubau x 06.2018 06.2018 11.2019 07.2021 VI-DS-05899-
NF-21
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 75,95%
42 924 Annemarie-Renger-Straße 
19
Schule Hauptbahnhof-Westseite 
Sporthalle SH Neubau x 07.2019 - 02.2022 06.2024 VI-DS-03155-
NF-02
§ 21 (2) Nr. 10 
Hauptsatzung  s. ID56  s. ID56  s. ID56 
43 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau x 10.2019 03.2022 12.2022 07.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06738-
DS-02
 48,28%
44 310 Lidicéstraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau x 10.2019 03.2022 12.2022 07.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06740-
DS-02
 49,96%
45 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule 
Sporthalle SH Neubau x 09.2019 03.2019 02.2021 08.2024 VI-DS-03932-
NF-02
VII-DS-01825-
DS-04
 51,40%
46 926 Messe-Allee 19 Marie-Curie-Schule Sporthalle SH Neubau x 06.2018 10.2021 08.2022 06.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung  s. ID454  s. ID454  s. ID454 
47 925 Messe-Allee 21 Schule Wiederitzsch Sporthalle SH Neubau x 06.2018 - 11.2019 07.2021 VI-DS-05899-
NF-21
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung  s. ID97  s. ID97  s. ID97 
48 862 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle Interim SH Neubau x 06.2025 12.2025 - -
   
49 690 Philipp-Rosenthal-Straße 
61-63
Johanna-Moosdorf-Schule 
Sporthalle SH Neubau x 01.2019 09.2020 01.2022 08.2024 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung  s. ID91  s. ID91  s. ID91 
50 668 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten STR Neubau x - -
 0,00%
51 199 Schildberger Weg 3 Standortsicherung - Flächensuche - -
   
Stand: 03.02.2026 Seite 2/7
13 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelistete Schulbaumaßnahmen Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-02086 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in Prozent
52 337 Döbelner Straße (o. HNr.) Schule Döbelner Straße AS Neubau 06.2027 06.2026 06.2029 07.2032 - -
   
53 681 Mannheimer Straße 128c Schule Mannheimer Straße AS Sanierung 06.2027 06.2029 06.2029 07.2030 - -
   
54 697 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Sanierung - 04.2022 11.2023 - VII-DS-02683-
DS-01
 42,42%
55 129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung 08.2016 09.2017 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03  s. ID65  s. ID65  s. ID65 
56 67 Curiestraße 3 Schule Thonberg FÖS Neubau 10.2015 - 06.2017 03.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03974-
NF-03
 16,13%
57 802 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Erweiterung 06.2023 - 07.2024 07.2026 - -
   
58 14 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Erweiterung 01.2016 - 09.2017 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03892
 0,00%
59 695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 09.2021 05.2023 04.2024 - VII-DS-06312
 0,00%
60 24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 08.2016 - 09.2017 10.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
 34,04%
61 65 An der Kotsche 41 Schule am Kulkwitzer See GS Sanierung 
(inn.) 08.2016 - 09.2017 10.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017-
DS-03
 35,39%
62 798 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung - 07.2025 07.2027 - -
   
63 18 Baumannstraße 13 Schule am grünen Gleis GS Neubau 09.2015 03.2018 09.2018 08.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640-
DS-04
 41,96%
64 15 Bernhard-Göring-Straße 
107 Ida-Blum-Schule GS Sanierung - 02.2017 10.2018 RBV-978/11 VI-DS-02549-
NF-04
 27,44%
65 16 Bernhard-Göring-Straße 
107 Ida-Blum-Schule GS Sanierung - 02.2017 10.2018 RBV-978/11 VI-DS-02549-
NF-04
 21,32%
66 17 Bernhard-Göring-Straße 
107 Ida-Blum-Schule GS Erweiterung - -
   
67 230 Diderotstraße 37 Wilhelm-Hauff-Schule GS Sanierung 09.2016 12.2017 - VI-DS-01366-
DS-03
 36,31%
68 884 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf 
Interim GS Interim 06.2028 07.2028 07.2029 07.2031 - -
   
69 4 Dösner Weg 27 Schule am Dösner Weg GS Sanierung - 02.2017 07.2018 - VI-DS-03237-
DS-05
 20,42%
70 5 Dösner Weg 27 Schule am Dösner Weg Interim GS Neubau 09.2015 08.2016 - VI-DS-01589-
NF-01
 47,10%
71 31 Erfurter Straße 14 Schule am Rosental GS Sanierung 10.2015 - 09.2017 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03
 25,63%
72 32 Erfurter Straße 14 Schule am Rosental GS Sanierung 10.2015 - 09.2017 10.2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771-
DS-03
 6,69%
73 114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterung 07.2016 - 01.2020 12.2022 VI-DS-05899-
NF-21
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 65,86%
74 245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 05.2016 - 03.2018 06.2019 VI-DS-03932-
NF-02
VI-DS-04614-
NF-01-DS-01
 17,78%
75 204 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau 06.2025 - 06.2028 07.2031 - -
   
76 20 Gießerstraße 6 Johanna-Magdalena-Beyer-
Schule GS Neubau 11.2015 - 05.2018 10.2020 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 3,97%
77 664 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung - 04.2022 04.2023 - VII-DS-06519-
DS-02
 41,80%
Stand: 03.02.2026 Seite 3/7
14 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelistete Schulbaumaßnahmen Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-02086 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in Prozent
78 27 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Neubau 01.2016 - 11.2017 09.2019 VI-DS-02296 VI-DS-05050-
DS-02
 76,81%
79 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 10.2016 - 03.2020 01.2023 VI-DS-05899-
NF-21
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 68,06%
80 7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 03.2017 - 07.2018 02.2021 VI-DS-02371 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 12,47%
81 8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 03.2017 - 07.2018 02.2021 VI-DS-02371 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 23,66%
82 9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanierung 06.2016 - 10.2017 08.2020 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 45,97%
83 30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 08.2019 - 08.2022 07.2024 VI-DS-03155-
NF-02 -
   
84 1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Sanierung 01.2020 - 04.2023 04.2025 VII-DS-00675 -
   
85 495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefläche) GS Neubau - -
   
86 12 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Erweiterung 08.2015 09.2016 06.2018 DS-00440/14 VI-DS-02019-
DS-03
 -18,74%
87 74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Erweiterung 09.2017 09.2018 - VI-DS-03778-
DS-03
 35,57%
88 99 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Erweiterung - 06.2017 08.2017 - -
   
89 22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 10.2015 - 10.2018 09.2020 VI-DS-03634 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 13,99%
90 646 Stahmelner Höhe 1 Schule Stahmeln Nebenstelle GS Brandschutz - 10.2020 04.2022 - VII-DS-01271-
DS-01
 29,54%
91 28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 09.2013 - 11.2016 06.2019 RBV-1351/12 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 21,41%
92 100 Stuttgarter Allee 3 Lina-Morgenstern-Schule GS Sanierung - 06.2017 08.2019 - VI-DS-03512-
DS-02
 39,62%
93 11 Thierschstraße 5 Johannes-Hegenbarth-Schule GS Neubau 02.2016 12.2017 12.2018 01.2021 VI-DS-02035 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 12,34%
94 112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 07.2016 - 01.2020 06.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
 0,00%
95 513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 10.2015 - 04.2020 09.2020 VI-DS-03932-
NF-02
§ 22 (2) Nr. 8b 
Hauptsatzung
 4,50%
96 81 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 05.2016 05.2017 08.2017 - VI-DS-03916
 0,00%
97 6 Addis-Abeba-Platz 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 08.2015 - 03.2018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706-
DS-02
 31,29%
98 164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05899-
NF-21
   
99 782 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf Interim GY Interim - 06.2022 01.2023 - VII-DS-07120-
DS-01
 41,03%
100 49 Bornaische Straße 104 Louise-Otto-Peters-Schule GY Sanierung 10.2014 12.2015 - DS-00079/14
 48,35%
101 107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiterung 08.2015 06.2018 12.2018 07.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-05885-
NF-01
 0,00%
102 50 Gorkistraße 25 Goethe-Gymnasium GY Sanierung 09.2012 - 04.2014 07.2017 RBV 1352/12 VI-DS-02532-
DS-02
 19,43%
103 565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule 
(Erweiterung) GY Erweiterung 06.2024 07.2026 07.2027 07.2030 - -
   
Stand: 03.02.2026 Seite 4/7
15 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelistete Schulbaumaßnahmen Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-02086 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in Prozent
104 53 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten GY Sanierung 09.2012 - 01.2018 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01
 27,24%
105 163 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule GY Sanierung 06.2018 01.2019 08.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01
 87,37%
106 514 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule GY Sanierung 06.2018 - 01.2019 08.2021 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-07985-
NF-01  s. ID163  s. ID163 s. ID163
107 125 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 GY Sanierung 09.2015 - 10.2017 08.2020 VI-DS-02076 VI-DS-03566-
DS-03
 37,50%
108 336 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 2 GY Sanierung - 10.2017 10.2019 VI-DS-01450 VI-DS-02023-
DS-04
 258,75%
109 52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Neubau 06.2013 - 03.2015 06.2017 RBV-1627/13 RBV-2041/14
 0,00%
110 455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 05.2016 - 10.2019 04.2021 VI-DS-05899-
NF-21
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 10,00%
111 162 Bremer Straße (o. HNr.) Schule Bremer Straße GY, SH Neubau 08.2026 08.2027 08.2029 07.2032 - -
   
112 394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neubau 06.2018 - 01.2019 07.2020 VI-DS-05899-
NF-21
VI-DS-06478-
DS-01
 50,06%
113 233 Bästleinstraße 14 Rosa-Parks-Schule OS Erweiterung - -
   
114 258 Bästleinstraße 14 Rosa-Parks-Schule OS Sanierung - 02.2021 04.2022 - VI-DS-06642-
NF-02-DS-01
 42,09%
115 36 Diderotstraße 35 Denis-Diderot-Schule OS Sanierung 03.2016 - 10.2017 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02
 32,72%
116 37 Diderotstraße 35 Denis-Diderot-Schule OS Sanierung 03.2016 - 10.2017 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-03957-
DS-02
 17,60%
117 42 Dösner Weg 27 Caroline-Neuber-Schule OS Sanierung 06.2019 07.2021 - -
   
118 33 Ferdinand-Jost-Straße 33 Schule am Weißeplatz OS Sanierung - 08.2016 08.2018 - DS-00831/14-
DS-02
 26,35%
119 577 Ferdinand-Jost-Straße 33 Schule am Weißeplatz OS Erweiterung - VI-DS-03164
 20,75%
120 77 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Erweiterung - VI-DS-01736-
DS-03
 235,31%
121 86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Sanierung 08.2015 - 06.2018 07.2020 VI-DS-03635 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 17,76%
122 34 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Neubau 09.2015 07.2016 - VI-DS-01589-
NF-01
 57,46%
123 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Erweiterung 01.2021 09.2026 07.2028 05.2031 VII-DS-01933-
DS-03 -
   
124 78 Lidicéstraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule OS Erweiterung - VI-DS-01736-
DS-03
 43,46%
125 929 Mannheimer Straße 128c Oberschule OS Bestand - -
   
126 38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportoberschule OS Neubau - 03.2016 04.2018 - VI-DS-
00526/14
 0,00%
127 126 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 09.2017 - 07.2018 10.2020 VI-DS-01450 VI-DS-02026-
DS-03
 16,95%
128 128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 05.2016 - 07.2019 04.2021 VI-DS-02076 VI-DS-06378-
DS-05  s. ID126  s. ID126  s. ID126 
129 39 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße OS Sanierung - 11.2015 06.2018 RBV-1351/12 VI-DS-03987-
DS-04
 35,09%
Stand: 03.02.2026 Seite 5/7
16 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelistete Schulbaumaßnahmen Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-02086 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in Prozent
130 43 Schulstraße 6 Schule Mölkau 1. Bauabschnitt OS Erweiterung 09.2015 03.2018 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169-
NF-02-DS-02
 11,97%
131 340 Schulstraße 6 Schule Mölkau 2. Bauabschnitt OS Erweiterung 04.2017 - 03.2019 07.2022 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 11,93%
132 882 Standort offen Paul-Robeson-Schule (Interim) OS Interim - -
   
133 79 Stuttgarter Allee 5 Rudi-Glöckner-Schule OS Erweiterung - VI-DS-01736-
DS-03
 41,74%
134 257 Stuttgarter Allee 5 Rudi-Glöckner-Schule OS Sanierung - 07.2018 09.2021 - VI-DS-04881
 0,00%
135 60 Zschochersche Straße 78 Oberschule OS Neubau - -
   
136 80 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Erweiterung - VI-DS-01736-
DS-03
 42,65%
137 140 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch OS Erweiterung - -
   
138 92 Bernhard-Göring-Straße 107 Ida-Blum-Schule Sporthalle SH Neubau 09.2020 - 03.2020 02.2022 VI-DS-03932-
NF-02
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 7,28%
139 173 Dachsstraße 1 BSZ 1 - Wirtschaft und 
Verwaltung Außenstelle SH Neubau 08.2025 08.2026 07.2028 07.2030 - -
   
140 895 Döbelner Straße (o. HNr.) Schule Döbelner Straße 
Sporthalle SH Neubau 06.2027 06.2028 06.2029 07.2032 - -
   
141 167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule 
Sporthalle SH Neubau 09.2016 - 09.2019 03.2022 VI-DS-03932-
NF-02
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 20,01%
142 21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule Sporthalle SH Neubau 08.2026 07.2029 07.2031 - -
   
143 102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule Sporthalle SH Neubau 09.2016 - 04.2020 01.2023 VI-DS-03932-
NF-02
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 24,57%
144 141 Hillerstraße 7 Thomasschule zu Leipzig SH Neubau - -
   
145 667 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten 
Sporthalle SH Neubau 09.2012 - 01.2018 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671-
NF-06-DS-01
 34,31%
146 711 Saalfelder Straße 29 46. Schule Sporthalle SH Neubau 06.2028 06.2029 06.2030 07.2031 - -
   
147 169 Seumestraße 93 60. Schule Sporthalle SH Neubau 03.2019 10.2020 10.2021 VI-DS-06912 VII-DS-00838-
DS-02
 0,00%
148 51 Theklaer Straße 4 Goethe-Gymnasium Sporthalle SH Neubau 08.2014 - 03.2018 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452-
DS-02
 13,31%
27,97%
 Gesamtkosten 
Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 03.02.2026 Seite 6/7
17 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelistete Schulbaumaßnahmen Anlage 8a 
zu VIII-Ifo-02086 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in Prozent
Legende:
Gemeinschaftsschule
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Berufsschulzentrum
Auslagerungsschule
Stand: 03.02.2026 Seite 7/7
18 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelistete Maßnahmen 
Kita, JHE, OFT
Anlage 8b 
zu VIII-Ifo-02086 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
1 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neubau 4 A 02.2021 06.2022 09.2023 01.2025 VII-DS-02416 VII-DS-07894-
DS-01
 24,37%
2 763 Am langen Felde 8 Kita "Schatzkiste" Kita Sanierung 7 F 06.2034 06.2035 06.2036 07.2038 - -
   
3 769 Jörgen-Schmidtchen-Weg 4 Kita "Kinderhaus Naseweis" Kita Sanierung 8 A 06.2024 06.2026 06.2027 07.2029 - -
   
4 648 An der Querbreite 2 Grundstück für 
Kindertageseinrichtung Kita Neubau 8 11.2020 - 02.2022 12.2022 - -
   
5 856 Karl-Heine-Straße 34 Kita "Zum Elsternest" Kita Sanierung 9 B 06.2025 - 06.2027 07.2029 - -
   
6 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung 10 A 07.2022 07.2023 08.2025 - VII-DS-07384-
DS-04
 48,21%
7 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung 10 AA 05.2022 06.2023 08.2025 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 0,00%
8 350 Reichpietschstraße 16 Kita Reichpietschstraße Kita Neubau 13 A 01.2019 12.2020 12.2022 10.2024 VI-DS-06749 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
 14,56%
9 700 Weißdornstraße 2-2a Kita "Igelnest" Kita Neubau 14 A 07.2027 06.2028 06.2029 07.2031 - -
   
10 922 Tarostraße 17-19 Kita "Blauer Elefant" Kita Neubau 14 B 06.2027 - 06.2029 07.2031 - -
   
11 829 Breisgaustraße 21 Jugendhilfeeinrichtung JHE Sanierung 15 B 06.2027 06.2028 06.2029 07.2031 - -
   
12 220 Breisgaustraße 21a Kita "Häschengrube" Kita Sanierung 15 B 06.2027 06.2028 06.2029 07.2031 - -
   
13 324 Deiwitzweg 1 Jugendhilfeeinrichtung JHE Sanierung x 07.2021 11.2022 04.2024 - VII-DS-04922-
DS-03
 18,72%
14 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau x 07.2019 08.2021 06.2023 05.2025 VI-DS-08129 VII-DS-07383
 0,00%
15 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau x 01.2018 03.2019 10.2023 09.2025 VI-DS-04973-
NF-01
VII-DS-06522-
DS-03
 38,27%
16 573 Hallesche Straße (o. HNr.) Kita "Alte Brauerei" Kita Neubau x 06.2033 06.2034 06.2035 07.2036 - -
   
17 87 Holbeinstraße 58 Kindertageseinrichtung Kita Neubau x 06.2017 - 12.2020 12.2021 - VII-DS-00987
 0,00%
18 780 Lobstädter Straße 14 a/b Kindertageseinrichtung Kita Sanierung x 03.2022 01.2024 06.2028 07.2030 VII-DS-07258-
DS-01 -
   
19 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung x 09.2018 05.2022 11.2022 08.2025 VI-DS-04085-
NF-01
VII-DS-06714-
DS-03
 39,97%
20 850 Schkorlopper Straße 34 Kindertageseinrichtung Kita Neubau x 06.2024 - 06.2026 07.2028 - -
   
21 280 Tarostraße 9a Kindertageseinrichtung Kita Neubau x 09.2018 - 03.2021 08.2023 VI-DS-04085-
NF-01
VII-DS-00812-
DS-01
 27,28%
22 931 Ziegelstraße (o. HNr.) Kindertageseinrichtung Kita Neubau x 06.2030 06.2031 06.2032 07.2033 - -
   
23 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung x 01.2021 01.2022 04.2023 03.2025 VII-DS-01665 VII-DS-06715-
DS-03
 40,10%
24 519 Liliensteinstraße 1 Jugendhilfeeinrichtung JHE Sanierung 03.2019 - 11.2021 03.2023 VI-DS-06771 VII-DS-00981-
DS-01
 15,89%
25 325 Liliensteinstraße 1a Jugendhilfeeinrichtung JHE Sanierung 03.2019 - 11.2021 03.2023 VI-DS-06771 VII-DS-00981-
DS-01  s. ID529 
26 704 An der Hauptstraße 40a Kita "Haus der hundert Welten" Kita Sanierung - 09.2022 09.2023 - VII-DS-06362-
DS-01
 35,54%
Stand: 03.02.2026 Seite 1/3
19 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelistete Maßnahmen 
Kita, JHE, OFT
Anlage 8b 
zu VIII-Ifo-02086 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
27 460 Bornaische Straße 182c Kinderhaus am Agra-Park Kita Sanierung 09.2023 - 06.2025 06.2027 - -
   
28 851 Brandiser Straße 20 Kita "Sonnenkäfer" Kita Neubau 06.2025 06.2026 06.2027 07.2028 - -
   
29 835 Bremer Weg 17 Kita "Wiederitzscher Spielkiste" Kita Sanierung 06.2027 06.2028 06.2029 06.2031 - -
   
30 757 Buckyweg (o. HNr.) Kindertageseinrichtung Interim Kita Interim 12.2022 - 05.2024 04.2025 VII-DS-07634 -
   
31 827 Engelsdorfer Straße 279 Kita "Flohkiste" Kita Sanierung 07.2031 06.2033 07.2034 06.2036 - -
   
32 774 Friedrich-Bosse-Straße 87a Kita "Villa am Auensee" Kita Sanierung 06.2025 06.2026 07.2027 06.2029 - -
   
33 855 Gersterstraße 9-9a Kita "Max & Moritz" Kita Sanierung 06.2036 - 06.2038 07.2039 - -
   
34 534 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Neubau 06.2025 06.2027 07.2030 - -
   
35 755 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Interim 02.2024 - 07.2026 06.2028 - -
   
36 832 Grünauer Allee 18a Kita "Karussell" Kita Sanierung 06.2037 06.2038 07.2039 06.2041 - -
   
37 754 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Interim Kita Neubau 10.2023 - 05.2025 11.2025 VII-DS-08971 -
   
38 702 Haydnstraße 18-20 Kita "Joseph Haydn" Kita Neubau 06.2025 06.2026 07.2027 06.2029 - -
   
39 859 Heilemannstraße 19 Kita "Abenteuerland" Kita Sanierung 06.2036 06.2037 07.2038 06.2040 - -
   
40 770 Jörgen-Schmidtchen-Weg 6 Kindertageseinrichtung Kita Interim 06.2024 06.2025 06.2026 07.2027 - -
   
41 758 Kantatenweg (o. HNr.) Kindertageseinrichtung Interim Kita Neubau 07.2023 05.2024 08.2025 12.2025 VII-DS-08599 -
   
42 634 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 1) Kita Neubau 06.2025 - 07.2027 06.2029 - -
   
43 635 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 2) Kita Sanierung 06.2027 - 06.2029 06.2031 - -
   
44 839 Leipziger Straße 21 Kindertageseinrichtung Interim Kita Interim 06.2023 - 06.2024 06.2026 - -
   
45 823 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kindertageseinrichtung Interim Kita Interim 07.2023 - 07.2025 08.2026 VII-DS-08511 -
   
46 543 Mothesstraße 2 Kita "Kitamo" Kita Sanierung 12.2020 - 02.2025 04.2027 VII-DS-01936 -
   
47 860 Naunhofer Straße 31 Kita "Naunhofer Straße" Kita Sanierung 06.2040 06.2041 07.2042 06.2044 - -
   
48 776 Poserstraße 55/55a Kita "Spatzennest" Kita Sanierung 07.2028 06.2030 07.2031 06.2033 - -
   
49 223 Ringstraße 213-215 Kita "Rasselbande" Kita Sanierung 06.2027 06.2028 06.2029 06.2031 - -
   
50 836 Schützstraße 2 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 06.2030 06.2031 06.2032 06.2034 - -
   
51 675 Seipelweg 16a/b Integrative 
Kindertageseinrichtung Kita Sanierung - 06.2021 11.2022 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
 19,04%
Stand: 03.02.2026 Seite 2/3
20 von 21 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelistete Maßnahmen 
Kita, JHE, OFT
Anlage 8b 
zu VIII-Ifo-02086 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
52 854 Tarostraße 17-19 Kita "Blauer Elefant" Kita Sanierung 06.2028 06.2029 07.2030 06.2032 - -
   
53 766 Tarostraße 7-9 Kita "Kleiner Muck" Kita Sanierung 06.2027 06.2028 06.2029 06.2031 - -
   
54 838 Thünenstraße 2 Kita "Thünenstraße" Kita Sanierung 06.2034 06.2035 06.2036 06.2038 - -
   
55 224 Weißdornstraße 2-2a Kita "Igelnest" Kita Sanierung 01.2024 - 06.2025 06.2027 - -
   
56 521 Lindenthaler Hauptstraße 
17 OFT "Lindenthal" OFT Sanierung - 10.2021 04.2023 - VII-DS-00983-
DS-02
 24,68%
21,03%
Legende:
Kindertageseinrichtung
Offener Freizeittreff
Jugendhilfeeinrichtung
Gesamtkosten 
Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten:
Stand: 03.02.2026 Seite 3/3
21 von 21 in Zusammenstellung