Verkehrskonzept Altlindenau - ein Jahr nach dem Stadtratsbeschluss
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-F-05582-AW-01
Datum: 2018-03-21
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage Nr. VI-F-05582-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
 
Betreff: 
Verkehrskonzept Altlindenau - ein Jahr nach dem Stadtratsbeschluss 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung  21.03.2018 schriftliche Beantwortung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachverhalt:  
 
Vor einem Jahr wurde die Vorlage VI-DS-03256 „Umsetzung des Maßnahmeplans im 
integrierten Verkehrskonzept Altlindenau“ vom Stadtrat einstimmig beschlossen.  
 
Dazu wird angefragt: 
 
1. Welche kurzfristigen Maßnahmen aus der Vorlage wurden bereits umgesetzt? 
 
a) Zwecks Gewährleistung der Wegebeziehung im Haltestellenbereich während des 
Wochenmarktbetriebes wurden die Marktstände in einem ersten Schritt um  
ca. 0,60 m in Richtung Süden versetzt. Die vorhandene Situation konnte so optimiert 
werden. Weitere Verbesserungen können erst mit den ab 2019/2020 geplanten 
baulichen Aufwertungsmaßnahmen der Innenfläche des Lindenauer Marktes 
umgesetzt werden. 
 
b) Für die Maßnahme bauliche Umgestaltung der Marktinnenfläche (städtebauliche 
Aufwertung, Entfernung der Hochbeete, Verbesserung des Wochenmarktbetriebes) 
liegt ein Entwurf der Aufgabenstellung vor. Im Ergebnis der noch erforderlichen 
Abstimmung in der Stadtverwaltung, wird eine zeitnahe Beauftragung der Vorplanung 
angestrebt.  
 
c) In Umsetzung der Maßnahme Förderung von Parken in bisher nicht genutzten/ nicht 
ausgelasteten Parkhäusern, hat die Stadtverwaltung Kontakt mit den 
Grundstücksverwaltungen der leerstehenden Parkhäuser in der 
Gemeindeamtsstraße und des „Neuen Kaufhaus Held in der Lützner Straße / 
Merseburger Straße aufgenommen. Die Parkgaragen sind aufgrund von Vandalismus 
und Diebstählen an Gebäudeausrüstungen zur Zeit nicht nutz- bzw. vermietbar. Die 
hohen Kosten für die notwendigen Instandsetzungsarbeiten werden von den privaten 
Eigentümern nicht getragen. 
2/2
 
  
 
2. Welche Maßnahmen werden noch in 2018 umgesetzt? 
 
Als Grundlage für belastbare Planungen ist ab Mai 2018 die Erarbeitung der Aufgabenstel-
lungen für folgende Umbaumaßnahmen vorgesehen: 
 
- Marktnordseite (Henricistraße bis Demmeringstraße) einschließlich 
Kreuzungsbereich vor dem Theater der Jungen Welt 
- Aufwertung Kuhturmstraße/ Unterbindung Falschfahrer (Bäume und Fahrradbügel in 
vorhandener Flucht ergänzen) 
- Querungsmöglichkeit in Höhe Schlippe für Schüler der Nachbarschaftsschule 
verbessern 
- Schließung Durchfahrt und Aufwertung Platzfläche im Einmündungsbereich 
Götzstraße 
 
Aufgrund der Komplexität der Maßnahmen bedarf der Inhalt der Aufgabenstellungen eine 
intensive Abstimmung mit allen relevanten städtischen Fachämtern. Auf dieser Grundlage ist 
eine Beauftragung der Vorplanungen nicht vor dem III. Quartal 2018 realistisch. 
 
Im Rahmen dieser Planungen wird auch die mögliche Erweiterung von Fahrradabstellan-
lagen geprüft. 
 
 
3. Wie ist der Planungsstand für die mittelfristigen Maßnahmen? 
 
Bei den mittelfristigen Maßnahmen handelt es sich vor allem um die bauliche Umsetzung der 
Maßnahmen, die entsprechend Beschluss zur Umsetzung des Maßnahmenplanes integrier-
tes Verkehrskonzept kurzfristig, in den Jahren 2017/2018, planerisch vorzubereiten sind. 
 
Entsprechend dem aktuellen Planungsstand (Beauftragung der Vorplanungen ab III. Quartal 
2018) ist ein Baubeginn für die überwiegende Anzahl der mittelfristigen Maßnahmen ab 2020 
realistisch.