11. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-00111
Datum: 2019-10-23
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/5
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VII-Ifo-00111 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Finanzen 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
11. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen   Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis 
OR Wiederitzsch   Information zur Kenntnis 
SBB Südost   Information zur Kenntnis 
SBB Mitte   Information zur Kenntnis 
SBB Nordost   Information zur Kenntnis 
SBB Ost   Information zur Kenntnis 
SBB Süd   Information zur Kenntnis 
SBB Südwest   Information zur Kenntnis 
SBB West   Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West   Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest   Information zur Kenntnis 
SBB Nord   Information zur Kenntnis 
FA Soziales und Gesundheit   Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  30.10.2019 Information zur Kenntnis 
 
 
Der 11. Sachstandsbericht (Stand: 30.09.2019) zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird 
zur Kenntnis genommen 
 
 
Räumlicher Bezug: 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat 
seit September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich 
über die Umsetzung der Sofortmaßnahmen aus vorgenannter Drucksache und der 
Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
 
  

2/5
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen X nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja X Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
3/5
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
Nachhaltige Mobilität 
Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
Positive Rahmen-
bedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
Leistungsfähige 
technische Infrastruktur 
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
Bezahlbares Wohnen 
Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
Lebenslanges Lernen 
Sichere Stadt 
 
 
 
  
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
Weltoffene Stadt 
Vielfältige, lebendige 
Kultur- und Sport-
landschaft 
Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
excellente Forschung 
Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
Imageprägende 
Großveranstaltungen 
Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele:  
 
trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht zutreffend 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Nicht zutreffend 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht zutreffend 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Nicht zutreffend 
 
 
 
 
4/5
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat 
seit September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich 
über die Umsetzung der Sofortmaßnahmen aus vorgenannter Drucksache und der 
Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen  
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
dargelegt. 
Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht zur  
Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 78/ 79 bzw. § 81 
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche bis zum neuen Stichtag 
(30.09.2019) vollzogen wurden. Des Weiteren erfolgt die Berichterstattung zu den 
gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 Absatz 3 SächsKomHVO im Bereich des 
Schul- und Kitabau entsprechend VI-DS-07152-NF-01. 
Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der Anlage 3 
der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der 
jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen 
abgebildet. 
Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen 
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss 
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.  
Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen 
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert. 
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (= 
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur 
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. Eine 
wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer 
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden 
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
 
Anlage 5a dient als Ergänzungsseite zur Anlage 5 und liefert nähere Angaben zur 
Erläuterung der risikobehafteten Vorhaben.  
Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung 
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes 
(Stand 30.09.2019) entsprechend VI-HP-07211. 
 
Anlage 6a beinhaltet die Übersicht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-HP-07211 unter 
Berücksichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Sondertopf). 
5/5
Baukosten Neubauvorhaben 
In Anlage 7 sind die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 von Schulbauvorhaben 
(ohne Sporthallen) der letzten Jahre aufgelistet. Die Baukosten wurden mit dem 
Baupreisindex des 2. Quartals 2019 indiziert. Von einer Darstellung von Neubauvorhaben 
vorab des Baubeschlusses wird abgesehen. 
 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
 Nicht zutreffend 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Keine  
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
Eine Bürgerbeteiligung ist nicht nötig, da es sich um eine Informationsvorlage für den 
Stadtrat handelt. 
 
7. Besonderheiten  
 
Keine 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Keine 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen 
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebung / gegenseitige 
Deckungsfähigkeiten 
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten 
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten 
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht  
Anlage 5a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
Anlage 6  Berichterstattung VI-HP-07211 – Jahresvorhabenplan 2019 
Anlage 6a Berichterstattung VI-HP-07211 – Sondertopf 2019 
Anlage 7       Übersicht Baukosten Neubauvorhaben   
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-00111 
1) Kregelstraße 3, Barnet-Licht-Platz (Oberschule) (mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-
05899)  
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe Wettbewerblicher Dialog 06/2018 bis 12/2018  
Planung und Ausführung ca. 12/2018 bis 07/2020 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 
⋅ Bodenplatte und Treppenhäuser sind hergestellt; Au fstellung der Module hat begonnen 
  Maßnahme aktuell im Plan 
 
2) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium) (mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899)  
Planung ab LPH 5 durch Generalunternehmer 
Vergabe GU-Verhandlungsverfahren 11/2018 bis ca. 05 /2019 
Planung und Ausführung ca. 06/2019 bis 07/2021 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 (1. BA) bzw. 202 1/2022 (2. BA) 
Baustelleneinrichtung ist erfolgt; Erd-/Abdichtungsarbeiten am 1. BA abgeschlossen, am 
2. BA begonnen. Erneuerung des Daches und der Ausbau der alten Fenster am 1. BA 
begonnen. Ab Anfang Oktober wird mit dem Einbau der neuen Fenster im 1. BA 
begonnen. 
  Maßnahme aktuell im Plan 
 
3) Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium) 
Planung bis LPH9 
Vergabe Vergabe Einzelgewerke/ Pakete 
Ausführung ca. 2020 bis 06/2023 
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024 
⋅ Vorbereitende Entkernungsarbeiten dauern voraussic htlich noch bis Ende 2019 an 
⋅ Die Ausschreibung der Planung ab LPH 5 erfolgt ers t nach Abschluss der 
Entkernungsarbeiten bzw. Auswertung der Bestandsgutachten 
 
4a) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule) 
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren mit Konzeptidee 01 /2019 bis ca. 
10/2019 
Planung und Ausführung ca. 11/2019 bis 07/2021 
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022 
⋅ Verhandlungsverfahren zur Beauftragung des General übernehmers ist weitestgehend 
abgeschlossen 
 Terminrisiko: Vorlage zur Beauftragung des Erstpla tzierten Bieters ist im Umlauf; 
Beschluss durch Ratsversammlung am 30.10.2019 erforderlich, sonst Zeitplan 
risikobehaftet 
 
4b) Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium) 
Planung zunächst bis LPH4 
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH4 (Konventionel l o. GU) 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
ca. 09/2019 – 06/2021 Planung bis LPH4 
ca. 07/2021 – 07/2024 Planung/ Ausführung ab LPH5 
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025  
⋅ Aktuell Abstimmung zeitliche Einordnung durch das Bauherrenamt in Vorbereitung auf 
Ausfertigung Protokollvereinbarung (PVV) 
 Terminrisiko: Start Vorbereitung VgV-Verfahren im Jahr 2019 erforderlich, um 
Fertigstellung zum Schuljahr 2024/25 abzusichern. 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-00111 
5) Glockenstraße 6, Georg-Schumann-Schule (Oberschule) 
Planung bis LPH9 
Vergabe voraussichtlich Vergabe Einzelgewerke 
Planung und Ausführung ca. 06/2018 – 07/2024 
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025 
⋅ geplante Bauzeit 08/2022 bis 07/2024 
 Kostenrisiko: In den Kosten ist noch nicht die vor aussichtliche Preissteigerung bis zum 
geplanten Baubeginn im Jahr 2022 abgebildet; mit der Umfeldplanung wurde begonnen, 
welche ebenfalls noch nicht im Haushalt abgebildet ist 
⋅ Darstellung erfolgt mit Baubeschluss 
 
6) Hainbuchenstraße 13 (Oberschule) 
Planung bis LPH9 
Vergabe voraussichtlich Vergabe Einzelgewerke 
Planung und Ausführung ca. 06/2018 bis 05/2022 
Inbetriebnahme Schuljahr 2022/2023 
⋅ Aktuell laufen bauvorbereitende Maßnahmen/Vergaben  
⋅ geplante Bauzeit 01/2020 bis 05/2022 
 
7) Antonienstraße 24, Schule am Adler (Oberschule) 
Planung bis LPH9 
Vergabe voraussichtlich Vergabe Einzelgewerke 
Planung und Ausführung ca. 02/2020 bis 05/2026 
Fertigstellung Baudurchführung in 3 Abschnitten; ze itliche Detailplanung der 
Durchführungsphase steht noch aus 
⋅ Planungsstart (VgV-Verfahren) erfolgt Anfang Oktob er 
⋅ Baudurchführung ab Ende 2021 in 3 Abschnitten 
 
8) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Spitze (Gymnasium) 
Planung zunächst bis LPH4 
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH4 (Konventionel l o. GU) 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
ca. 12/2020 Planung bis LPH3 
ca. 11/2018 – 01/2021 Planung bis LPH4 
ca. 07/2020 – 07/2023 Planung/ Ausführung ab LPH5 
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024  
⋅ Die Veröffentlichung des VgV-Vergabeverfahren „Obj ektplanung Gebäude (Architekt) 
und Freianlagen“ erfolgte am 12.09.2019 Planungsstart 2. Quartal 2020 
⋅ Baubeschluss regulär frühestens Ende 03/2021 
⋅ Nach Abschluss der Vergabe für die Oberschule Wied eritzsch und in Abhängigkeit der 
Dringlichkeit ist zu entscheiden, ob das Vorhaben konventionell (Ausschreibung in 
Einzelgewerken) oder als Generalunternehmerleistung ausgeschrieben wird. Hinsichtlich 
einer GU/GÜ-Ausschreibung sind Abstimmungen mit dem Fördermittelgeber zu führen. 
 Terminrisiko: Zur Einhaltung der Fertigstellung zu m Schuljahr 2023/2024 ist die Vergabe 
der Planungs- und Bauleistung ab LP 5 an einen GU erforderlich.  
 
9) Telemannstraße 9, Gerda-Taro-Schule (Gymnasium) 
Planung  ab LPH3 durch Generalunternehmer  
Vergabe GU-Vergabe auf Basis LPH2 
Planung und Ausführung ca. 06/2018 – 10/2020 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021  
⋅ Baugenehmigung wurde am 27.05.2019 erteilt 
⋅ Die Vergabe der Generalunternehmerleistung erfolgt  durch die LESG am 04.10.2019 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-00111 
⋅ Baubeginn ist für Oktober 2019 geplant, der Überga betermin der fertig gestellten 
Erweiterung ist für Oktober 2020 vorgesehen 
⋅ Sofern einzelne AUR zum Schuljahresbeginn 2020/202 1 benötigt werden, werden diese 
im Bestandsgebäude zur Verfügung gestellt. Diese Vorgehensweise ist mit der 
Schulleitung abgestimmt 
ID 
TF 
Straße / 
Standort 
Name / 
Bezeichnung 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme PSP-Element 
Datum der 
Mittel- 
bereitstellung Antragsart 
Betrag der 
Umwidmung 
(in EUR) 
PSP-Element der 
Deckungsquelle Bezeichnung der Deckungsquelle Beschlussgrundlage 
24 An der Kotsche 
39/41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) 7.0001442.700 08.04.2019 § 20          600.000,00   7. 0001666.700 GS An der Kotsche, innere.San. Deckungsring mit PSP- 
Element 7.0001666.700 
24 An der Kotsche 
39/41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) 7.0001442.700 13.05.2019 § 20          370.000,00   7. 0001666.700 GS An der Kotsche, innere San. Deckungsring mit PSP- 
Element 7.0001666.700 
18 Baumannstraße 
13 
Schule an der 
Baumann- 
straße 
GS Neubau 7.0001490.700 29.04.2019 § 81       1.000.000, 00   7.0001935.700 H.-Mann-Schule (komplex) VI-DS-05640-DS-03, 
18.04.2019 
167 Edisonstraße 6 Christoph- 
Arnold-Schule GS Neubau 
Sporthalle 7.0001755.700 05.07.2019 § 79          300.000,00   7. 0001740.700 Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR VI-DS-06629-DS-02, 
27.06.2019 
71 
139 
Gerichtsweg (o. 
HNr.) 
Wilhelm- 
Busch-Schule 
(neu) 
GS Neubau 7.0001643.700 20.02.2019 § 81       1.300.000, 00   7.0001491.700 Schule Rückmarsdorf, Erweiterungs bau VI-DS-06749, 13.02.2019 
456 Göbschelwitzer 
Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 7.0001915.700 25.07.2019 §  79          618.596,00   1098750000 unterjährige Finanzierung formale Deckung FH 
Schulhausbau VI-DS-08187, 25.06.2019 
6 Jablonowski- 
straße 1 
Grundschule 
Addiss-Abeba- 
Platz 
GS Neubau 7.0001484.700 25.04.2019 § 81       2.000.000, 00   
7.0001059.700 
7.0001491.700 
7.0001943.700 
1) P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan. 
2) Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau 
3) C.-G.-Frege-Schule, Neubau 2-FH 
VI-DS-04706-DS-02, 
18.04.2019 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 30.09.2019) 
nach 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (überplan mäßige und außerplanmäßige Auszahlungen) 
§ 81 Abs. 5 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
§ 20 SächsKomHVO Echte Deckungsfähigkeit 
Anlage 2
zu VII-Ifo-00111 
Stand: 27.09.2019 1/3 
ID 
TF 
Straße / 
Standort 
Name / 
Bezeichnung 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme PSP-Element 
Datum der 
Mittel- 
bereitstellung Antragsart 
Betrag der 
Umwidmung 
(in EUR) 
PSP-Element der 
Deckungsquelle Bezeichnung der Deckungsquelle Beschlussgrundlage 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 30.09.2019) 
nach 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (überplan mäßige und außerplanmäßige Auszahlungen) 
§ 81 Abs. 5 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
§ 20 SächsKomHVO Echte Deckungsfähigkeit 
Anlage 2
zu VII-Ifo-00111 
513 Windmühlenweg 
4
Schule 
Stahmeln GS Erweiterung 7.0001082.700 29.07.2019 § 20          91 0.000,00   7.0001961.700 A.-v.-Wiedebach-Schule, BS- Anpassungen VI-DS-08188 und DS-02, 
25.06.2019 
513 Windmühlenweg 
4
Schule 
Stahmeln GS Erweiterung 7.0001082.700 04.04.2019 § 79            90.000,00   7.0001104.700 Zentrale Planungsmittel SH B VI-DS-03932-NF-02, 
17.05.2017 
163 Mannheimer 
Straße 128a/b 
Gymnasium 
Mannheimer 
Straße (1. BA) 
GY Reaktivierung 7.0001944.700 28.05.2019 § 79     10.58 1.951,00   1098730000 unterjährige Finanzierung ohne  Deckung Schulhausbau VI-DS-07985-NF-01, 
22.05.2019 
163 Mannheimer 
Straße 128a/b 
Gymnasium 
Mannheimer 
Straße (1. BA) 
GY Reaktivierung 7.0001944.700 28.05.2019 § 81       2.2 97.100,00   7.0001742.700 Wiederitzsch Neubau OS+SH VI-DS-07985-NF-01, 
22.05.2019 
336 Samuel-Lampel- 
Straße 1 
Friedrich- 
Arnold- 
Brockhaus- 
Schule Haus 2 
GY Sanierung 7.0001886.700 06.06.2019 § 79          200. 000,00   1098730000 unterjährige Finanzierung ohne D eckung Schulhausbau RV, VI-DS-02023-DS-04- 
DS-02, 27.06.2019 
336 Samuel-Lampel- 
Straße 1 
Friedrich- 
Arnold- 
Brockhaus- 
Schule Haus 2 
GY Sanierung 7.0001886.700 05.07.2019 § 79          500. 075,00   1098730000 unterjährige Finanzierung ohne D eckung Schulhausbau RV, VI-DS-02023-DS-04- 
DS-02, 27.06.2019 
374 Täubchenweg 26 
Gymnasium 
(Schrader- 
haus) 
GY Umnutzung 7.0001953.700 05.07.2019 § 79          750. 000,00   7.0001963.700 Erweiterung Neue Nikolaischul e VI-DS-08009, 27.06.2019 
Stand: 27.09.2019 2/3 
ID 
TF 
Straße / 
Standort 
Name / 
Bezeichnung 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme PSP-Element 
Datum der 
Mittel- 
bereitstellung Antragsart 
Betrag der 
Umwidmung 
(in EUR) 
PSP-Element der 
Deckungsquelle Bezeichnung der Deckungsquelle Beschlussgrundlage 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 30.09.2019) 
nach 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (überplan mäßige und außerplanmäßige Auszahlungen) 
§ 81 Abs. 5 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
§ 20 SächsKomHVO Echte Deckungsfähigkeit 
Anlage 2
zu VII-Ifo-00111 
374 Täubchenweg 26 
Gymnasium 
(Schrader- 
haus) 
GY Umnutzung 7.0001953.700 29.07.2019 § 79          570. 000,00   1098730000 unterjährige Finanzierung ohne D eckung Schulhausbau VI-DS-08009, 27.06.2019 
350 Gerichtsweg (o. 
HNr.) 
Kita am 
Gerichtsweg Kita Neubau 7.0001973.700 20.02.2019 § 81          200.0 00,00   7.0001491.700 Schule Rückmarsdorf, Erweiteru ngsbau VI-DS-06749, 13.02.2019 
120 Leonhard-Frank- 
Straße 24 a/b 
Kita 
"Entdecker- 
paradies" 
Kita Sanierung 7.0001225.700 26.09.2019 § 20          18 6.000,00   
7.0001763.700 
7.0001740.700 
7.0001353.700 
7.0000876.700 
7.0000138.710.020.019 
Kita Kändlerstr. 11-13 Kapazitätserw. (122 T€) 
Schule Rückmarsdorf, Systembau (35,5 T€) 
GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS (3,4 T€) 
Vorplanung von Kindertagesstätten (15,1 T€) 
Kita-Ausstattung 2019 (10,0 T€, aktive Datentechnik) 
DB OBM, 23.08.2019 
120 Leonhard-Frank- 
Straße 24 a/b 
Kita 
"Entdecker- 
paradies" 
Kita Sanierung 7.0001225.700 26.09.2019 § 79            56.000,00   7.0001377.700 Spielgeräte Kita 
Ausstattung 
Kindertagesstätten mit 
Spielgeräten, kein 
Beschluss erforderlich 
342 Zeumerstraße 5 Kita 
"Spielhaus" Kita Ersatzneubau 7.0001802.700 06.06.2019 § 79          203.403,00   7.0001994.700 Kita Brandschutzsanierun gen DB OBM, 28.05.2019 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 7.0001723 .700 04.04.2019 § 79       1.703.820,88   1098750000 unterjährige Finanzierung formale Deckung FH 
Schulhausbau VI-DS-07842, 03.04.2019 
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet- 
Licht-Platz OS Neubau 7.0001896.700 29.07.2019 § 79       9.690.000, 00   1098730000 unterjährige Finanzierung ohne Decku ng Schulhausbau VI-DS-06478-DS-01, 
20.05.2019 
Stand: 27.09.2019 3/3 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-00111
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2 025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 883 962 998 1021 1048 1075 1101 1126 1149 1173 1187 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 871 881 941 965 991 995 1045 1125 1185 1223 1223 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24/ 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 Antonienstraße 24 Schule am Adler C) 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Döllingstraße 25 24. Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Erfurter Str.14 Schule Erfurter Straße 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gießerstraße 4-6 Schule Gießerstraße 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz 0 2 0 0 0 -2 0 0 0 0
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Addis-Abeba-Platz 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Seumestraße 93 60. Schule 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
557 Tarostraße 6 Pablo-Neruda-Schule B) 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Interim) 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
111/ 
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße 0 0 4 0 0 20 0 0 0
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thierschstraße 5 31. Schule 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Uranusstraße 1 91. Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ID 
TF- 
SHB 
Stand: 14.10.2019 1/6
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-00111
ID 
TF- 
SHB 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2 025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf.  Areal 8-Investmodell) 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutscher Holz 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- Straße 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
415 Heinrichstraße 43 Wilhelm-Busch-Schule (alt) A) 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0
30 Max-Liebermann-Straße (o. HNr.) Grundschule (Inves torenmodell) 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
1 Max-Plank-Straße. 1-3 Schule 5 (neu) 0 0 0 0 16 0 0 0 0
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
95 Tauchaer Str. 188 Grundschule 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (alt) 0 0 0 0 0 -14 14 0 0
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
305 Uranuisstraße / Saturnstraße Grundschule 0 0 0 0 0 0 12 0 0
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Stand: 14.10.2019 2/6
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-00111
ID 
TF- 
SHB 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2 025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Summe Kapazitäten = Ist 881 941 965 991 995 1045 1125 1185 1223 1223 1223 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -2 -21 -33 -30 -53 -30 24 59 74 50 36 
Belegung 2018/19 (98%) 1) 100% 102% 103% 103% 105% 103% 98% 95% 94% 96% 97% 
Stand: 14.10.2019 3/6
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-00111
Oberschulen 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2 025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 512 524 540 554 571 586 603 620 634 653 671 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 451 451 481 523 544 574 601 643 685 709 727 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
155 Anhalter Straße 1 E) 33. Schule 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0
36/ 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Höltystraße 51 Oberschule Höltystraße 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Messe-Allee (o. HNr.) Schule Wiederitzsch 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Dösner Weg 27 (eh. P.-Neruda-Schule) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule D) 0 0 0 -15 0 15 0 0 0 0 0
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule 0 0 12 0 0 0 0 0 0
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bh f. Areal 7) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
158 Heinrichstraße 43 125. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler  I) 0 0 0 0 0 12 0 0 0
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ Leutzsch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
Summe Kapazitäten = Ist 451 481 523 544 574 601 643 685 709 727 751 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -61 -43 -17 -10 3 15 40 65 75 74 80 
Belegung 2018/19 (108%) 2) 114% 109% 103% 102% 99% 98% 94% 91% 89% 90% 89% 
ID 
TF- 
SHB 
Stand: 14.10.2019 4/6
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-00111
Gymnasien 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2 025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 554 613 661 701 745 793 839 883 907 934 960 
Bestand an Klassen aus Vorjahr 550 550 580 618 623 815 855 895 895 975 975 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Straße / Standort Name / Bezeichnung 
394 Kregelstraße 3 G) Schule Barnet-Licht-Platz 0 12 0 0 -12 0 0 0 0 0 0
163/ 
514 Mannheimer Straße 128 a/b Gymnasium Mannheimer Straß e 0 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule H) 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhlandstraße 28 F) 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0
127/ 
130 Miltitzer Weg 2-4 Max-Klinger-Schule 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager 
Straße Gymnasium Prager Spitze 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium Wiederitzsch 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayerischer Bhf . Areal 7) 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
162 Bremer Str. (o. HNr) Gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
389 Eutritzscher Str. 17-19 Gymnasium (Erw. f. Leibni zgymnasium) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
609 Scharnhorststraße 15 Immanuel-Kant-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Bornaische Straße 104 Louise-Otto-Peters-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Renftstraße 3 Werner-Heisenberg-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
610 Elsbethstraße 2 Friedrich-Schiller-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 550 580 618 623 815 855 895 895 975 975 975 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -4 -33 -43 -78 70 62 56 12 68 41 15 
Belegung 2018/19 (97%) 3) 101% 106% 107% 113% 91% 93% 94% 99% 93% 96% 98% 
ID 
TF- 
SHB 
Stand: 14.10.2019 5/6
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-00111
Fußnoten: 
F)  durch Umzug Wegfall der 24 Uhlandstr., dafür 20 neu K.-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. zieht die 157. GS und erweitert damit ihre Kapazität. Das Gebäude der 157. Schule dient der Erweiterung der OS G.-Schwartz-Str. 
G)  durch Umzug Wegfall der 12 + 12 Barnet-Licht-Platz, dafür 32 neu Schraderhaus und 40 neu Prager Dreieck, Nachnutzung als OS 
1)  Die Grundschulen sind gegenwärtigg mit 98% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch Schule und Hort gewährleistet werden. 
2)  Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden. 
3)  Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden. 
A)  durch Umzug Wegfall der 8 am Täubchenweg, dafür 20 neu am Gerichtsweg, Nachnutzung durch OS 
B)  durch Umzug Wegfall der 12 in Neruda alt, dafür 16 neu in Jablonowskistr. , Nachnutzung OS 
C)  durch Umzug Wegfall der 8 am Adler, dafür 16 neu Baumannstr., Nachnutzung OS 
D)  durch Sanierung vorübergehend Wegfall  von 15 
E)  durch Umzug Wegfall der 12 Anhalter Str., dafür 15 neu Diderotstr., Nachnutzung GS und Auslagerung 
I)  Kapazitätserweiterung erst nach Abschluss des 3. Bauabschnittes der Komplexsanierung." 
Stand: 14.10.2019 6/6
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-00111 
Ausgangs- 
beschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
122 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 
(enrg.) VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02  s. ID24  s. ID24  s. ID24 s. ID24  s. ID24  s. ID24   s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24 
129 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung (in n.) VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02  s. ID 65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. I D65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung VI-DS-01854 VI-DS-06378       7.843.850 €        7.843.850 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         286.018 €       5.695 .000 €       2.148.850 € 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01-DS-01       2.418.000 €       2.053.000 €          365.00 0 € 17,78%       2.223.000 €       2.418.000 €                      - €      2.248.000 €                      - €       2.418.000 € 
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung RB V-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-03     10.870.000 €       9.270.000 €       1.600.000 € 17,26%     10.870.000 €                      - €                      - €      9.220.202 €       6.88 6.875 €       3.983.125 € 
31 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.) VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03       4.681.700 €       3.726.700 €          955.00 0 € 25,63%       4.681.700 €                      - €                      - €      4.698.454 €       1 .680.000 €       3.001.700 € 
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanier ung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03       3.547.300 €       3.350.300 €          197.00 0 € 5,88%       3.547.300 €                      - €                       - €      2.359.025 €       1. 234.680 €       2.312.620 € 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung (inn.) VI-DS-0 2371 VI-DS-04698- 
NF-03       4.456.370 €       4.456.370 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         711. 375 €       3.050.000 €       1.406.370 € 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung - VI-DS-06 442       1.368.000 €       1.368.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €       1.368 .000 € 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung - VI-DS-08187          950.000 €          950.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                 774 €                      - €          950.000 € 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung VI-DS-03634 V I-DS-05360       5.243.500 €       4.501.500 €          742.000 € 16,48%       5.243.500 €                      - €                      - €      1.771.742  €       1.748.000 €       3.495.500 € 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08188       2.000.000 €       2.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €             4.203 €                      - €       2 .000.000 € 
20 Gießerstraße 6 Schule Gießerstraße GS Neubau VI-DS-01 854 VI-DS-04754- 
NF-02     15.752.000 €     15.752.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €      5.739.975  €       6.057.500 €       9.694.500 € 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung VI-DS-01854 VI-DS-03676- 
DS-03       6.581.500 €       5.081.500 €       1.500.000  € 29,52%       6.581.500 €                      - €                       - €      2.913.127 €       3. 620.600 €       2.960.900 € 
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02       8.026.000 €       5.956.000 €       2.070.000  € 34,75%       8.026.000 €                      - €                       - €      5.073.649 €       4. 243.650 €       3.782.350 € 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03       2.700.000 €       2.700.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         746. 212 €       1.923.750 €          776.250 € 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung (inn.) V I-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02       9.794.000 €       7.864.000 €       1.930.000  € 24,54%       9.794.000 €                      - €                       - €      2.676.339 €       5. 603.100 €       4.190.900 € 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02 -       1.100.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       1.100.000 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       3.500.000 €       3.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         825. 000 €                      - €       3.500.000 € 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       4.500.000 €       4.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         600. 000 €                      - €       4.500.000 € 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung VI-DS-08190- 
NF-02-NF-02 -       1.327.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       1.327.000 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.900.000 €       5.900.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €      3.856.7 00 €       2.470.000 €       3.430.000 € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.500.000 €       5.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         670. 000 €                      - €       5.500.000 € 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €                      - €                      - € 
Planung 2019-2024 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Zahlungen 
gesamt 
30.09.2019 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Stand: 09.10.2019 
10:47 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-00111 
Ausgangs- 
beschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Zahlungen 
gesamt 
30.09.2019 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung VI-DS-01854 -       6.500.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           34.7 27 €       2.280.000 €       4.220.000 € 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02 -       3.950.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           25.648 €                      - €       3.950.000 € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau - -     12.000.00 0 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     12.000.000 € 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau VI-DS-06749 -     22.700.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           21.91 6 €       9.080.000 €     13.620.000 € 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €                      - €                      - € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng - -       6.900.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       6.900.000 € 
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung - -       8.420.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       8.420.000 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung - -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       2.28 0.000 €       3.720.000 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                      - € 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.840.000 €     11.160.000 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -     17.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.46 0.000 €     10.540.000 € 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01       2.053.000 €       2.053.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                     - €                      - €       2.053.00 0 € 
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau - -     16.00 0.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.080.000 €       9.920.000 € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.840.000 €     11.160.000 € 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.840.0 00 €     11.160.000 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau - -     17.300.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.84 0.000 €     10.460.000 € 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau VI-D S-01854 -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.840.000 €     11.160.000 € 
29 Im Zipfel (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau - -     1 6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       6.080.000  €       9.920.000 € 
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau GS Ne ubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     18.000.000 € 
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung VI-DS-08190- 
NF-02-NF-02 -     10.310.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €          684.000 €       9.626.000 € 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                      - € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €     18.000.000 € 
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS, OS Reaktivierung VI-DS-08190- 
NF-02-NF-02 -     21.090.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       7.2 60.690 €     13.829.310 € 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-04     24.240.000 €     17.075.000 €       7.165.000 €  41,96%     19.775.000 €     24.240.000 €                      - €      6.697.847 €     11.622.920 €     12.617.080 € 
Stand: 09.10.2019 
10:47 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-00111 
Ausgangs- 
beschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Zahlungen 
gesamt 
30.09.2019 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
6 Jablonowskostraße 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02     22.319.000 €     17.000.000 €       5.319.000 €  31,29%     22.319.000 €                      - €                      - €      7.441.759 €     12.112. 499 €     10.206.501 € 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau VI-DS-0203 5 VI-DS-05641     16.000.000 €     16.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €      4.501.332 €       5.358.130 €     10.641.870 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- Straße GS, SH Neubau VI-DS-06977 -     23.785.905 €                      - €                        - €                      - €                      - €           99.395 €     11.816.100 €     11.969.805 € 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 -     20.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       7.6 00.000 €     12.400.000 € 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Br andschutz - VI-DS-06334          930.500 €          76 8.500 €          162.000 € 21,08%          930.500 €                       - €                      - €         348.485 €                      - €          930.500 € 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.500.000 €       5.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         170. 000 €                      - €       5.500.000 € 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.500.000 €       5.000.000 €          500.00 0 € 10,00%       5.500.000 €                      - €                      - €         409.500 €                      - €       5.500.000 € 
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(1. BA) GY Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01     29.979.051 €     16.000.000 €     13.979.051 € 87,37%     29.979.051 €                      - €                      - €      1.441.503 €     16.530.0 00 €     13.449.051 € 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-06378       5.822 .050 €       5.822.050 €                      - € 0 ,00%                      - €                      -  €                      - €         533.588 €       4.042.700 €       1.779.350 € 
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(2. BA) GY Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01  s.ID163  s.ID163  s.ID163 s.ID163  s.ID163  s.ID163   s.ID163  s. ID163  s.ID163  s.ID163 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-06378       8.465 .100 €       8.465.100 €                      - € 0 ,00%                      - €                      -  €                      - €         397.918 €       6.207.300 €       2.257.800 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz - -       4.550.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           79.227 €          8 00.000 €       3.750.000 € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                      - € 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g - -       1.705.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       1.705.000 € 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €                      - €                      - € 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01     21.700.000 €     21.700.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           45.2 50 €       8.246.000 €     13.454.000 € 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €                      - €                      - € 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) GY Umnutzun g VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     12.000.000 €     12.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €      1.455.867  €                      - €     12.000.000 € 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium Wiederitzsch GY Neu bau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     20.000.000 €     20.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           12.1 07 €                      - €     20.000.000 € 
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau - -     26.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       9.88 0.000 €     16.120.000 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                      - € 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Sanierung RBV- 1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06     30.532.846 €     30.532.846 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €    12.380.394 €     11.200.000 €     19.332.846 € 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße Gymnasium Prager Spitze GY, SH Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     32.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           24.677 €     12.160.000 €     19.840.000 € 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) GY, SH Neubau VI-DS-01854 -     25.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           98.667 €       9.500.000 €     15.500.000 € 
Stand: 09.10.2019 
10:47 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-00111 
Ausgangs- 
beschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Zahlungen 
gesamt 
30.09.2019 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau - -     26.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       9.880. 000 €     16.120.000 € 
36 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 
(energ.) VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02       3.832.750 €       2.887.750 €          945.00 0 € 32,72%       3.832.750 €                      - €                      - €      3.356.477 €       2 .057.550 €       1.775.200 € 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung (inn .) VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02       4.678.000 €       3.978.000 €          700.00 0 € 17,60%       4.678.000 €                      - €                      - €      2.259.242 €       2 .834.350 €       1.843.650 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       4.500.000 €       4.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         580. 000 €                      - €       4.500.000 € 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung VI -DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02-DS-02       6.550.000 €       5.850.000 €          700.00 0 € 11,97%       6.550.000 €                      - €                      - €      3.213.847 €       4 .168.150 €       2.381.850 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung - VI-DS-04169- 
NF-02       3.520.000 €       3.520.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         111. 825 €       1.408.000 €       2.112.000 € 
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz OS Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 VI-DS-06478     24.300.000 €     18.000.000 €       6.300.000 € 35,00%     24.300.000 €                      - €                      - €      5.975.759 €                      - €     24.300.000 € 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung VI-DS-036 35 VI-DS-05072       6.437.000 €       5.466.000 €          971.000 € 17,76%       6.437.000 €                      - €                      - €      2.002. 283 €       1.710.000 €       4.727.000 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Brandschutz - -       2.055.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           21.9 69 €                      - €       2.055.000 € 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01     29.900.000 €     29.900.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €      1.944.409  €     14.000.000 €     15.900.000 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-02     14.400.000 €       9.500.000 €       4.900.000 € 51,58%     14.400.000 €                      - €                      - €         919.251 €       6.7 33.500 €       7.666.500 € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-06378       5.940 .800 €       5.940.800 €                      - € 0 ,00%                      - €                      -  €                      - €         238.201 €       4.208.000 €       1.732.800 € 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz VI-DS-03932- 
NF-02 -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           81.020 €       1.064.0 00 €       4.936.000 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung - -       2.400.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €          912.000 €       1.488.000 € 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     15.180.000 €     13.000.000 €       2.180.000 €  16,77%                      - €                      - €                      - €         683.332 €       5.768.400 €       9.411.600 € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02 -       7.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       7.000.000 € 
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau - -       5.000 .000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       5.000.000 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       8.000.000 €       8.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           15 .646 €       3.040.000 €       4.960.000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €                      - €                      - € 
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau - -     20.0 00.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       7.600.000 €     12.400.000 € 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Flächensuche - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €                      - € 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau - -     20.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       7.600.00 0 €     12.400.000 € 
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau VI-DS-01854 VI-DS-06378     21.199.700 €     21 .199.700 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €      1.365.000 €     13.249.050 €       7.950.650 € 
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     20.000.000 €     20.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         343.84 1 €                      - €     20.000.000 € 
Stand: 09.10.2019 
10:47 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-00111 
Ausgangs- 
beschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Zahlungen 
gesamt 
30.09.2019 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) OS, SH Neubau VI-DS-01854 -     20.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           22.879 €       7.600.000 €     12.400.000 € 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße SH, GS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08245       5.220.000 €       5.220.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         290.746 €       2.244.600 €       2.975.400 € 
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule SH, GS Neuba u VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629       4.376.000 €       4.376.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         133.889 €       1.662.880 €       2.713.120 € 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849       4.970.000 €       4.970.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         284.562 €       2.661.900 €       2.308.100 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau VI-DS-06912 -       2.300.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           18.400 €       1.638.75 0 €          661.250 € 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm-Busch-Sch ule SH, GS Neubau VI-DS-06749 -     15.100.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       5.284.000 €       9.816.000 € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau - -       5.0 00.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1.900.000 €       3.100.000 € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau - -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €       1.900.000 €       2.300.000 € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau - -       5.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1.900.000 €       3.100.000 € 
195 Ferdinand-Rhode-Straße / 
Wundtstraße 
Sporthalle (Petrischule + Schule 
am Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau - -       6.500.000 €                      - €                        - €                      - €                       - €                     - €       2.470.000 €       4.030.000 € 
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02       6.220.600 €       5.489.959 €          730.64 1 € 13,31%       6.220.600 €                      - €                      - €      4.898.519 €       3 .911.600 €       2.309.000 € 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau VI-DS-03932- 
NF-02 -       5.500.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €         181.504 €       2.090.00 0 €       3.410.000 € 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 -       5.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €           21.102 €       1.900.0 00 €       3.100.000 € 
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1. 596.000 €       2.604.000 € 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau - -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €                      - €       6.000.000 € 
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau - -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1.15 5.000 €       3.045.000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau - -       5 .000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                     - €       1.900.000 €       3.100.000 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau - -       5.400.000 €                      -  €                        - €                      - €                      - €                     - €       1.900.000 €       3.500.000 € 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01     13.250.000 €     13.250.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         649.35 1 €       4.855.700 €       8.394.300 € 
 Summe    459.237.925 €     53.910.692 € 11,74%   195.888.90 1 €     26.658.000 €                      - € 
Stand: 09.10.2019 
10:47 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-00111 
Ausgangs- 
beschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Planung 2019-2024 Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Zahlungen 
gesamt 
30.09.2019 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Stand: 09.10.2019 
10:47 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-00111 
122 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 
(enrg.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 10.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
129 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 10.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2021 01.2018 11.2015 11.2018 10.2018 11.2019 10.2019 08.2022 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.2018 03.2018 06.2 019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01-DS-01 
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 20 19 10.2015 05.2016 11.2016 10.2016 06.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-03 
31 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 08.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(inn.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 10.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2019 07.2016 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 06.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2020 01.2019 12.2018 09.2019 10.2019 03.2020 - VI-DS-06442 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 07.2019 06.2019 05.2020 10.2019 08.2020 - VI-DS-08187 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 09.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 08.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 2020 09.2015 03.2017 08.2019 10.2019 04.2020 10.2019 08.2020 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08188 
20 Gießerstraße 6 Schule Gießerstraße GS Neubau 2020 09.2 015 11.2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 08.2020 VI-DS- 01854 VI-DS-04754- 
NF-02 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 05.2018 07 .2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676- 
DS-03 
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) 2020 07.2016 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 06.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Erweiterung 2021 07.2016 05.2017 06.2019 10.2019 0 6.2020 10.2019 06.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 -
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 02.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 10.2019 01.2 021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2021 02.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 10.2019 01.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung 2021 07.2016 05.2017 06.2018 10.2019 07 .2019 10.2019 06.2021 VI-DS-08190- 
NF-02-NF-02 -
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 07.202 0 10.2019 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 07.2020 10.2 019 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau 2022 08.2017 01.2017 04.2019 10.2019 07.2020 10.2 019 07.2022 VI-DS-03155- 
NF-02 -
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 07.2019 11.2015 06.2020 10.2019 06.2021 10.20 19 06.2023 VI-DS-01854 -
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 03.2019 05.2017 06.2019 10.2019 07.2022 10.2019 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 -
Schul-/ 
Bauart 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Fertig- 
stellung Maßnahme PB-Beschluss 
Plan/Ist ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
Stand: 11.10.2019 
09:26 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-00111 
Schul-/ 
Bauart 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Fertig- 
stellung Maßnahme PB-Beschluss 
Plan/Ist ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2023 08.2019 10.2 019 07.2020 10.2019 07.2021 10.2019 07.2023 - -
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 10.2019 08.2021 10.20 19 07.2024 VI-DS-06749 -
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 2024 08.2019 01 .2017 02.2019 10.2019 08.2022 10.2019 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 12.2019 10.2019 07.2021 10.2019 08.2022 10.2019 07. 2024 - -
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2024 12.2019 10.2019 07.2021 10.2019 08.2022 10.2019 07.2024 - -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 10.2019 07.2022 10.2019 08.2023 10.2019 07.2025 - -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 08.2020 10.2019 07.2022 10.2019 08 .2023 10.2019 07.2025 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2025 08.2020 10.2019 07.2022 10.2019 08.2023 10.2019 07.2025 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 10.2019 07.2022 10.2019 08.2023 10.2019 07.2025 - -
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 08.2021 05.2017 07.2023 10.2019 07.2024 10.2019 07.20 26 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) 
Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 10.2019 07.2023 10.2019 07.2024 10.2 019 07.2026 - -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2026 08.2021 10.2019 07.2023 10.2019 07.2024 10.2019 07. 2026 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 0 8.2021 10.2019 07.2023 10.2019 07.2024 10.2019 07.2026 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 08.2021 10.2019 08.2022 10.2019 07.2024 10.2019 07.2026 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 11.2015 08.2023 10.2019 07.2025 10.2019 07.2027 VI -DS-01854 -
29 Im Zipfel (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08. 2022 05.2017 07.2024 10.2019 07.2025 10.2019 07.2027 - -
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau GS Ne ubau 2027 08.2022 10.2019 07.2024 10.2019 07.2025 10.2019 0 7.2027 - -
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2027 09.2019 10.2019 04.2024 10.2019 04.2025 10.2019 04.2027 VI-DS-08190- 
NF-02-NF-02 -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS, OS Reaktivierung 2025 09.2019 10.2019 06.2021 10.2019 02.2 023 10.2019 02.2025 VI-DS-08190- 
NF-02-NF-02 -
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 08.2015 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.201 8 07.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-04 
6 Jablonowskostraße 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 2020 08.2015 11.2015 02.2017 11.2017 03.2018 03.2 018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 11.201 5 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 11.2018 10.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße GS, SH Neubau 2023 04.2019 05.2019 05.2020 10.2019 11.2020 10.2019 06.2023 VI-DS-06977 -
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau 2025 06. 2019 10.2019 07.2022 10.2019 08.2023 10.2019 07.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -
Stand: 11.10.2019 
09:26 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-00111 
Schul-/ 
Bauart 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Fertig- 
stellung Maßnahme PB-Beschluss 
Plan/Ist ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Br andschutz 2019 10.2018 11.2018 02.2019 02.2019 07.2019 - VI-DS-06334 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.2018 10.2019 07 .2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 11.2015 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 10.2019 10.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung 
(inn.) 2020 07.2015 11.2015 05.2018 10.2018 05.2019 05.2019 06.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 08.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 
(inn.) 2021 09.2017 11.2015 01.2019 10.2018 01.2020 10.2019 08.20 22 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 08.2018 06.2018 07.2020 10.2019 07.2021 10.2019 07. 2023 - -
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 07.2020 10.2019 07.2021 10.2019 07.2023 - -
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2023 09.2019 10.2019 07.2021 10.2019 07.2023 - -
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2023 08.2018 01.2017 09.2019 10.2019 07.2021 10.2019 07. 2023 VI-DS-03155- 
NF-02 -
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.201 7 02.2019 01.2019 02.2020 10.2019 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau 2023 08.2018 01.2017 09.2019 10.2019 07.2021 10.2 019 07.2023 VI-DS-03155- 
NF-02 -
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) GY Umnutzun g 2023 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 03.2021 10.2019 06.2 023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium Wiederitzsch GY Neu bau 2024 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 10.2019 07 .2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 20 27 08.2022 10.2019 07.2024 10.2019 07.2025 10.2019 07.2027 - -
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Sanierung 2021 08.2016 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 01.2018 07.2021 RB V-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße Gymnasium Prager Spitze GY, SH Neubau 2023 08.2018 06.20 18 07.2020 06.2018 07.2021 10.2019 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) GY, SH Neubau 2025 08.2020 11.2015 03.2021 10.2019 08.2023 10.2019 07.2025 VI-DS-01854 -
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 10.2019 08.2023 10.2019 07.2025 10.2019 07.2027 - -
36 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 
(energ.) 2019 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 10.2017 10.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 
(inn.) 2019 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 10.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2020 08.2016 06.2018 06.2018 06.2018 06 .2020 10.2019 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 03.2015 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 04.2018 02.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02-DS-02 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 020 04.2017 11.2015 02.2018 08.2017 03.2019 10.2019 06.202 1 - VI-DS-04169- 
NF-02 
Stand: 11.10.2019 
09:26 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-00111 
Schul-/ 
Bauart 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Fertig- 
stellung Maßnahme PB-Beschluss 
Plan/Ist ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2 020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 02.2019 07.202 0 VI-DS-05899- 
NF-21 VI-DS-06478 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 2020 03.20 15 05.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 02.2020 VI-DS-0 3635 VI-DS-05072 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Brandschutz 2021 07.2020 10.2019 07.2021 10.2019 07.2022 - -
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 08.2016 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 03.2019 07.2021 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 0 6.2017 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 10.2019 05.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-02 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung 
(inn.) 2022 08.2017 11.2015 07.2018 10.2018 07.2019 07.2019 07.20 22 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 2 023 05.2017 05.2017 07.2021 10.2019 07.2022 10.2019 07.202 3 VI-DS-03932- 
NF-02 -
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 09.2019 10.2019 11.2021 10.2019 06 .2022 10.2019 06.2024 - -
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 024 08.2019 06.2018 06.2018 06.2018 08.2022 10.2019 07.202 4 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 10.2019 08.2023 10.2019 07.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2025 08.2021 10 .2019 08.2022 10.2019 08.2023 10.2019 07.2025 - -
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 6 06.2021 06.2018 06.2018 06.2018 12.2021 10.2019 05.2026 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 10.2019 07. 2024 10.2019 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 10.2019 07.2024 10.2019 07.2025 10.2019 07.2027 - -
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Flächensuche 2028 08.2023 10.2019 08.2024 10.2019 08.20 26 10.2019 07.2028 - -
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 10.2019 07.2026 10.2019 08.2027 10.2019 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2021 05.2017 11.2015 08.2018 10.2018 08.2019 08.201 9 04.2022 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 11.2019 10.2019 0 7.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) OS, SH Neubau 2025 08.2020 11.2015 03.2021 10.2019 08.2023 10.2019 07.2025 VI-DS-01854 -
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße SH, GS Neubau 2021 09.2020 05.2017 07.2019 09.2019 02.2020 10.2019 12.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08245 
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule SH, GS Neuba u 2021 09.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 10.2019 08.2 021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 20 21 09.2016 05.2017 03.2019 04.2019 10.2019 04.2019 08.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 03.2019 0 2.2019 09.2019 10.2019 10.2020 10.2019 07.2021 VI-DS-0691 2 -
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm-Busch-Sch ule SH, GS Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 10.2019 08.2 021 10.2019 07.2024 VI-DS-06749 -
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 10.2019 10.2019 07.2021 10.2019 08.2022 10.2019 07.2024 - -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 10.2019 07.2022 10.2019 08.2023 10.201 9 07.2025 - -
Stand: 11.10.2019 
09:26 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-00111 
Schul-/ 
Bauart 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Fertig- 
stellung Maßnahme PB-Beschluss 
Plan/Ist ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 08.2020 10.2019 07.2022 10.2019 08.2023 10.2019 07 .2025 - -
195 Ferdinand-Rhode-Straße / 
Wundtstraße 
Sporthalle (Petrischule + Schule 
am Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 08.2021 10.2019 07.2023 10.2019 07.2024 10.201 9 07.2026 - -
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 08.2014 11.2015 03.2017 06.2017 03.2018 03.20 18 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2022 08.2017 05.2017 07.2019 10.2019 07.2020 10.2019 0 7.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau 2022 01 .2018 05.2017 12.2019 10.2019 12.2020 10.2019 12.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 10.2019 08.2022 10.2019 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 10.2019 07.2022 10.2019 08.2023 10.2019 07.20 25 - -
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau 202 5 08.2020 10.2019 07.2022 10.2019 08.2023 10.2019 07.2025 - -
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 10.2019 07.2023 10.2019 07.2024 10.2019 07.2026 - -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2026 10.2019 10.2019 07.2020 10.2019 07.2021 10. 2019 07.2023 - -
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 10.201 9 02.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
Stand: 11.10.2019 
09:26 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-00111 
Schul-/ 
Bauart 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Fertig- 
stellung Maßnahme PB-Beschluss 
Plan/Ist ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 10.2019 formelbedingt hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
Stand: 11.10.2019 
09:26 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Erläuterung stark risikobehafteter Vorhaben 
Anlage 5a 
zu VI-Ifo-00111 
Einschätzung 
Verwaltung Erläuterung stark risikobehafteter Vorhaben 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Erweiterung 2021 bisher kein Grundstück für In terimsstandort Schule zwecks notwendiger Auslagerun g gefunden, Baubeginn ungewiss ! 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 Bisher keine Auslagerungsmöglichkeit und keine absc hließende Klärung Grundstücksfrage, daher Baubeginn  nicht 
bestimmbar ! 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 Grundschule ist Abhängig von der Entwicklung des Ge samtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Eine Fortschreib ung der Soll- 
Termine kann erst zu gegebener Zeit erfolgen. 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Bauende 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Maßnahme 
Stand: 01.10.2019 
09:22 Uhr 1/1 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend 
Familie und Bildung 
Berichterstattung per 30.09.2019 zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2019 
Anlage 6 
zu VII-Ifo-00111 
Nr. Schule Objekt Einrich- 
tungsart Kurzbeschreibung der Maßnahme Vermerk 
BE JVP (€) JVP 22.01.2019 
(€) 
Gefahren- 
abwehr (€) Freifläche (€) Legionellen (€) Umsetzungsstand 9/2019
1 Petrischule Paul-Gruner-Schule 50 Oberschule 
(Abstellung schwerer Mängel, 
Rettungswege) zunächst 
Brandschutzkonzept 
0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 aktuell zur Entscheidung bei Amt 51, ggf. 
Komplexsanierung 
2 Theodor-Körner-Schule Schlehenweg 032 
Grundschule Erneuerrn Fußbodenbelag, Unfallgefahr 0,00 0,00 20.000 ,00 0,00 0,00 Fertigstellung erfolgt 
3 Wilhelm-Wander-Schule Schulze-Delitzsch-Starße 23 Grundschule Notabdichtung Dach, Haus 2 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 Fertigstellung erfolgt 
4 Christian-Gottlob-Frege- 
Schule Lidicestraße 12 Oberschule 
Sporthalle: Malerarbeiten, Fußboden, 
Elektro in Umkleiden, Prallschutz, 
Sprossenwände 
80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 
Fertigstellung bis November 2019 
(ausgenommen Sprossenwände), 
zuzüglich Außenanlage (Instandsetzung 
Tennenbelag, Ballwurfschutz, 
Weitsprungbereich) 
5 Wladimir-Filatow-Schule Am Kirschberg 049 Förderschu le Absturtzsicherung Fenster BE 126 0,00 0,00 20.000,00 0 ,00 0,00 Fertigstellung bis Ende November 2019 
6 84. Schule Stuttgarter Allee 005 Oberschule Erneuerun g Stabmattenzaun, Unfallgefahr 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 Fertigstellung bis Ende Oktober 2019, 
nach Schonzeit Vogelschutz 
7 Lindenhofschule Delitzscher Straße 110 Förderschule E rneuerung Sanitäranlagen 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung (bis LP3) bis Ende 2019, 
Budget 2020 150 T€ in Aussicht gestellt 
8 Karl-Liebknecht-Schule Heinrich-Mann-Straße 1 
Grundschule 
Beseitigung von Setzungsschäden 
vorwiegend im EG (einschl. notwendiger 
Planungsleistung) 
0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 20 19 
9 Leibnizschule Nordplatz 013 Gymnasium 
Umsetzung Maßnahmen aus 
Gefährdungsanalyse/Mangelbeseitigung 
Chemieraum 
0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 
Brandschutzertüchtigung Fußboden und 
Decke mit Umverlegung 
Elektroinstallation - Fertigstellung bis 
Ende Oktober 2019, Vorbereitung 
Bypass-Fluchtwege bis Ende 2019 
10 Friedrich-Fröbel-Schule Mannheimer Straße 128c 
Grundschule Fußboden, Maler, Unfallgefahr 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 Fertigstellung erfolgt 
11 diverses 
LP 9 gemäß HOAI für abgeschlossene 
Maßnahmen in der baulichen Unterhaltung 
(Gewährleistung) 
15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung bis En de 2019 
12 Geschwister-Scholl-Schule Elsbethstraße 1 
Grundschule 
Lärmschutz (BE 183) zzgl. Umbau/Tausch 
Verwaltungsbereich von 1.OG  ins EG/ 
Unterrichtsräume von EG in 1.OG sowie 
Maßnahmen im Dach- und Kellerbereich 
entsprechend VM zu OR 43 und OR 
47/19/20 
BE 183, 
OR 43, OR 
47 
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung zu ca. 50 % bis Ende 2019, 
Fortsetzung in 2020 
13 84. Schule/ SH Stuttgarter Allee 005 Oberschule Spo rthalle Vorraum 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung Septem ber 2019 
14 Max-Klinger-Schule Miltitzer Weg 2–4 Oberschule SH B etriebsfähigkeit erhalten 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 Fertigstellung erfolgt 
15 Joachim-Ringelnatz-Schule Grünauer Allee 35 Grundschule SH Sanitär, Weiterführung der Maßnahme 187.000,00 187 .000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung bis Ende November  2019 
16 Henriette-Goldschmidt- 
Schule (BSZ 11) Goldschmidtstraße 020 Berufsschul- 
zentrum 
Fortschreibung Brandschutzkonzept 
Kellergeschoss 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 20 19 
Seite 1 von 3 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend 
Familie und Bildung 
Berichterstattung per 30.09.2019 zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2019 
Anlage 6 
zu VII-Ifo-00111 
Nr. Schule Objekt Einrich- 
tungsart Kurzbeschreibung der Maßnahme Vermerk 
BE JVP (€) JVP 22.01.2019 
(€) 
Gefahren- 
abwehr (€) Freifläche (€) Legionellen (€) Umsetzungsstand 9/2019
17 Astrid-Lindgren-Schule Volksgartenstraße 16 Grundschule Malerarbeiten (BE 11), Fußboden (BE 12), 
und Toilettenteilsanierung (BE 14) 
BE 11, 12, 
14 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung erfo lgt 
18 Astrid-Lindgren-Schule Volksgartenstraße 16 
Grundschule Umbau Garderobe BE 16 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 F ertigstellung erfolgt 
19 74. Schule Friedrich-Dittes-Straße 23 Grundschule R eparatur Sonnenschutz 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 
selbständiges 
Beweissicherungsverfahren noch nicht 
abgeschlossen 
20 100. Schule (zuvor 120 T€) Miltitzer Allee 
1/Pfaffensteinstr. 14 - SH Grundschule  Revonierung Lehrerzimmer und Zimmer 
018 BE 140 120.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 
Anteil Instandhaltung Schule erledigt, 
Anteil Sporthalle soll Planung in 2020 
beginnen. Umsetzung in 2021. 
21 56. Schule Dieskaustraße 213 Oberschule 3. Bauabsch nitt Fenster 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Ausschreibung erfolgt noch bis Ende 
2019 
22 Kurt-Masur-Schule Scharnhorststraße 24 Grundschule Belag Kleinspielfeld, Planung liegt vor 166.000,00 16 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung bis Oktober 2019
23 Friedrich-Fröbel-Schule Mannheimer Straße 128 C Gr undschule 
Umbau Hausmeisterwohnung, Planung liegt 
vor 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 
Fertigstellung bis Oktober 2019, 
Mehrbedarf Erneuerung Fliesenbruch 
aufgrund Wandabriss und zusä. 
Trockenbaudecke i.H.v. 5 T€
24 56. Schule Dieskaustraße 213 Oberschule FUR Hauswirtschaft - Ersatz 1999 - 
Planung liegt vor 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 
Zuschlagserteilung bis Anfang Oktober 
2019, Lieferung Möbel noch unklar 
(lange Lieferzeiten), Vorschlag 
Rückstellung, da ausgeschrieben 
25 35. Schule Virchowstraße 004 -006 Oberschule Hauswi rtschaft - Planung liegt vor 40.000,00 40.000,00 0,00 0 ,00 0,00 in Abhängigkeit Ergebnis Ausschreibung 
(Amt 51) 
26 85. Schule Stuttgarter Allee 3 
Grundschule FUR Werken Einbau 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 
Planer beauftragt, Zuschlagserteilung bis 
18.10.19, Lieferung Möbel vorr. IV/19- 
I/20 
27 Friedrich-Fröbel-Schule Mannheimer Straße 128c 
Grundschule FUR Werken Einbau 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 
Planer beauftragt, Zuschlagserteilung bis 
18.10.19, Lieferung Möbel vorr. IV/19- 
I/20 
28 90. Schule Garskestr. 21 
Grundschule FUR Werken Einbau 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 
Planer beauftragt, Zuschlagserteilung bis 
18.10.19, Lieferung Möbel vorr. IV/19- 
I/20 
29 Brüder-Grimm-Schule Goldsternstraße 23 
Grundschule FUR Werken Einbau 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 
Planer beauftragt, Zuschlagserteilung bis 
18.10.19, Lieferung Möbel vorr. IV/19- 
I/20 
30 Wilhelm-Wander-Schule Schulze-Delitzsch-Straße 23 
Grundschule FUR Werken Einbau 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung bis En de 2019 
31 Schule Paunsdorf Zum Wäldchen 4 Oberschule FUR Werke n Einbau 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 
Fertigstellung Vorarbeiten Elektriker bis 
Ende Oktober 2019, Fortsetzung in 
Abhängigkeit von Möbellierung, Freigabe 
Rest und Neueinstellung in 2020 
32 Nebenstelle BSZ 12 Kohlgartenstraße 58 Berufsschul- 
zentrum 
Sporthalle: Fußboden, Beleuchtung, 
Umkleiden 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 in Prüfung 
Seite 2 von 3 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend 
Familie und Bildung 
Berichterstattung per 30.09.2019 zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 
hier: Jahresvorhabenplan 2019 
Anlage 6 
zu VII-Ifo-00111 
Nr. Schule Objekt Einrich- 
tungsart Kurzbeschreibung der Maßnahme Vermerk 
BE JVP (€) JVP 22.01.2019 
(€) 
Gefahren- 
abwehr (€) Freifläche (€) Legionellen (€) Umsetzungsstand 9/2019
33 
Anna-Magdalena-Bach- 
Schule 
Sporthalle 
Reichelstraße 012 
Grundschule Sanierung Duschen Jungen und Mädchen 
Sporthalle 40.400,00 40.400,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung bis En de Oktober 2019 
34 Schule Paunsdorf Zum Wäldchen 4 Oberschule Akkustikdecken, Erneuerung Fußboden,  
punktuelle Instandsetzung Schulhof BE 89, 92 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 
Unterputzverlegung Blitzschutz erfolgt, 
Fertigstellung Akkustikdecken bis Ende 
Oktober 2019 
35 46. Schule Saalfelder Straße 029 
Grundschule Reparatur Hortgarten/Sandkasten BE 02 0,00 0,00 0,00 5.0 00,00 0,00 Fertigstellung bis Oktober 2019 
36 Schule Wiederitzsch Zur Schule 011 Oberschule Betonstufen, Plattenbeläge Schulhof OS, 
Zufahrt 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 gestrichen, da Sanierung i n Aussicht 
37 Lessingschule Lessingstraße 7 Grundschule Prüfung Br andschutz 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 Fertigstellung bis Ende 20 19 
41 33. Schule / 35. Schule, Ast. 
(vorgezogene Maßnahme) Anhalter Straße 001 
Grundschule Historische Geländerumwehrungen: 
Anpassung an gesetzliche Vorgaben 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 
Maßnahme dieses Jahr nicht mehr 
umsetzbar, da bauordnungsrechtliche 
Grundlagen noch nicht vorliegen. 
Realisierung in 2020 geplant 
63 Chr.-Arnold-Schule 
(vorgezogene Maßnahme) Gaswerksweg 1 
Grundschule Umgestaltung Verwaltungsbereich im 
Bestandsgebäude 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 
Maßnahme wird im Rahmen der 
Baumaßnahme des Erweiterungsbaus 
realisiert 
80 GS Mölkau (vorgezogene 
Maßnahme) Schulstraße 006 
Grundschule Neuanlage Zuwegung von GS / OS zum 
Kastanienweg als Schulweg zur SSH 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Fertigstellung bis Ende No vember 2019 
82 GS Holzhausen 
(vorgezogene Maßnahme) Stötteritzer Landstraße 21 
Grundschule Sanierung der Horträume 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 
Fertigstellung Restleistungen 
Schallschutz und Schließanlage bis Ende 
2019 
83 GS Liebertwolkwitz 
(vorgezogene Maßnahme) Am Angerteich 2 
Grundschule Belag Bolzplatz 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 
Baufreiheit fehlt/zeitliche Kapazitäten 
nicht ausreichend (durch Baustelle zum 
Anbau), Maßnahme Aufbringung 
Nutzbelag (Asphalt und Kunststoff) für 
2020 geplant. 
div. Objekte (zusätzlich) Umstellung EMA, Umzüge, BMA - VOIP 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 Fortlaufend in Bearbeitung 
1.678.400,00 1.798.400,00 450.000,00 100.000,00 0,00 
Differenz zu Anl. 1 zu A 260 -120.000,00 -50.000,00 2.348.400,00 
1.678.400,00 400.000,00 
Seite 3 von 3 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Berichterstattung per 30.09.2019 zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 - hier: Sondertopf 2019 Anlage 6a 
zu VII-Ifo-00111 
Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkun g 29.09.2019 
Am Angerteich 002, G.-Scholl-/Schule Liebertw. Bode nbeläge/Malerarbeiten im Lehrerzimmer 15.000,00 Leist ung erbracht 
Am Angerteich 002, G.-Scholl-OS Vollendung Umbau Kel lerräume 159.000,00 Fertigstellung bis Ende Oktober 2 019 
Am Angerteich 002, G.-Scholl-OS Erneuerung der Unter spannbahn im DG 10.494,36 Leistung erbracht 
Am Angerteich 002, Geschw.-Scholl/Schule 
Liebertw. Akustikdecke in FUR/AUR 14.250,56 Leistung erbracht 
Am kleinen Feld 003, BSZ 6 malermäßige Instandsetzu ng Gänge 22.178,92 Leistung erbracht 
An der Querbreite 008, BSZ 10 Malerarbeiten und Riss sanierung SH 20.000,00 Fertigstellung bis Ende 2019 
Arno-Nitzsche-Straße 007, A.-v.-Wiedebach-OS Umgesta ltung Teil 2 Schulhof 15.000,00 Fertigstellung bis En de 2019 
Arthur-Winkler-Straße 006, GYM Engelsdorf Malerarbei ten 15.000,00 Leistung erbracht 
Czermaks Garten 008, Leipzig-Kolleg / 
Abendgymnasium / Abendmittelschule Bodenbeläge/Malerarbeiten Flure/Unterrichtsräume 15. 000,00 Leistung erbracht 
Dachsstraße 005, G.-Herz-GYM Nutzungsänderung HM Woh nung 25.000,00 Fertigstellung bis Ende des Jahres 
Delitzscher Straße 110, Hort C.-v.- 
Linné/Lindenhofschule Malerarbeiten Speiseraum, Flur EG Hort 29.057,59 Leis tung erbracht 
Demmeringstr. 31, Nachbarschaftsschule Wegebauarbeit en und Rückbau Fahrradbügel 10.700,00 
Klärung Grundstücksverhältnisse (ErbbauRVertrag 
Hexenhaus) vor Umsetzung nötig; 
Flächensanierung (Pflasterarbeiten) laufen 
Diderotstraße 037, W.-Hauff-GS Malerarbeiten Speiser aum + Flur 12.704,67 Fertigstellung bis Ende Oktober 2019 
Döllingstraße 025, 24. Schule GS Fußboden einzelner AUR 40.000,00 Leistung erbracht 
Franzosenallee 021, 31. GS Teilsanierung Sanitäranlage: Erneuerung 
Abwasserleitungen Bereich Toiletten Jungen, EG 5.620,24 Leistung erbracht 
Gartenwinkel 030, A.-Kästner-GS Bodenbeläge/Malerar beiten Klassenzimmer 12.703,33 Leistung erbracht 
Geibelstraße 074, A.-F.-Oeser-GS Schallschutzdecke für 2 Speiseräume 18.625,81 Leistung erbracht 
Geithainer Straße 058, BSZ 3, NST Umsetzung 3 Ferti gteilgaragen 30.000,00 Fertigstellung bis Ende des Ja hres 
Geithainer Straße 058, K.-Heine-Schule (BSZ4), 
Außenst. Malerarbeiten Flure, AUR 15.291,77 Fertigstellung bis  Ende des Jahres 
Göbschelwitzer Weg 001, Schule Portitz Malerarbeiten, Tischler (Wandbekleidung), 
Beleuchtung 41.504,77 Fertigstellung bis Ende November 2019 
Grünauer Allee 035, J.-Ringelnatz-GS Malerarbeiten K lassenzimmer 13.679,07 Leistung erbracht 
Hannoversche Straße 002, J.-H.-Pestalozzi-FÖS Malera rbeiten Flur EG 13.233,82 Leistung erbracht 
Hannoversche Straße 002, J.-H.-Pestalozzi-FÖS Erneue rung Außenzaun (letztes Teilstück) 6.422,82 Leistung erbracht 
Heinrichstraße 043-045, 125. Schule/W.-Busch- 
Schule 
Sonnenschutzeinrichtung/Malerarbeiten in 
Unterrichtsräumen 15.000,00 Fertigstellung bis Ende 2019 
Hillerstr. 7, Thomasschule Fahrradstellplätze, Umbauch WC, Fliesen und 
Türarbeiten 42.600,00 Fertigstellung bis Ende 2019 
Jungmannstraße 005 - Paul-Robeson-GS Wiederherstellu ng der Lehrküche 26.700,00 Leistung erbracht 
Kieler Straße 072b, F.-A.-Brockhaus-GYM Erneuerung B odenbelag Musikzimmer 6.206,43 Leistung erbracht 
Kunststoffbodenreinigung 2019 - Leipzig Nordost Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Nordost 
(Bästleinstr. 14, Löbauer Str. 46) 3.186,53 Leistung erbracht 
Kunststoffbodenreinigung 2019 - Leipzig Süd 
Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Süd (An der 
Märchenwiese 3, 49, Scharnhorststr. 15, 24, A.- 
Nitzsche-Str. 7, W.-Bredel-Str. 11) 
7.439,31 Leistung erbracht 
1/3
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Berichterstattung per 30.09.2019 zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 - hier: Sondertopf 2019 Anlage 6a 
zu VII-Ifo-00111 
Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkun g 29.09.2019 
Kunststoffbodenreinigung 2019 - Leipzig West 
Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig West 
(Schönauer Str. 160, Garskestr. 21, Am Kirschberg 
49, Miltitzer Weg 1, 2/4, Uranusstr. 1, Mannheimer 
Str. 128c) 
15.079,68 Leistung erbracht 
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Alt-West 
Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Alt-West 
(Gemeindeamtsstraße 8, Saalfelder Str. 29, 
Leipziger Str. 210, An der Friedenseiche 4, 
Demmeringstr. 84, Uhlandstr. 28) 
3.841,51 Leistung erbracht 
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Mitte 
Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Mitte 
(Manetstr. 8, Lessingstr. 27, Dösner Weg 27, Hohe 
Str. 45, Telemannstr. 9, Nordplatz 13, Max-Planck- 
Str. 1/3) 
6.549,76 Leistung erbracht 
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Nord 
Kunststoffbodenreinigung 2019  Leipzig Nord 
(Hannoversche Str. 2, Erfurter Str. 9, J.- 
Schmidtchen-Weg 8, H.-Mann-Str. 1, Zur Schule 
11, Elsbethstr. 2/4, Virchowstr. 4/6, Breitenfelder 
Str. 19) 
14.671,46 Leistung erbracht 
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Nordwest Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Nordwest 
(Diderotstr. 37, Renftstr. 3, Jungmannstr.  5) 1.547,57 Leistung erbracht 
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Ost 
Kunstst.bodenreinig. L Ost (Dachsstr. 1, Portitzer 
Str. 1, Gaswerksweg 1, L.-Fürnberg-Str. 2, 
Eisenbahnstr. 50, Sch.-Delitzsch-Str. 23, Dachsstr. 
5, A.-Winkler-Str. 6, Heinrichstr. 43/45, Schulstr. 6, 
Zum Wäldchen 4) 
24.170,13 Leistung erbracht 
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Südost 
Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Südost 
(Crednerstr. 1, Gletschersteinstr. 9, 
Schwarzenbergweg 4, Am Angerteich 2) 
8.124,75 Leistung erbracht 
Kunststoffbodenreinigung Leipzig Südwest 
Kunststoffbodenreinigung 2019 Leipzig Südwest 
(Kantatenweg, 40, M.-Herrmann-Str. 1, E.-Zeigner- 
Allee 24, Dieskaustr. 76) 
2.927,59 Leistung erbracht 
Lessingstraße 027, Lessing  GS Malerarbeiten Umkleide SH/Instandsetzung 
Schulhof/Sportplatz 9.546,85 Leistung erbracht 
Lessingstraße 027, Lessing GS Malerarbeiten Flurbere ich 3.897,87 Leistung erbracht 
Löbauer Straße 046, A.-Lindgren-GS Austausch maroder Dachhaut Flachdach 
Sanitärbereich SH 27.694,29 Leistung erbracht 
Louis-Fürnberg-Straße 002, H.-Chr.-Andersen-GS Maler arbeiten 20.000,00 Leistung erbracht 
Martinstraße 007, E.-Pinkert-GS Malerarbeiten Flur, Bodenbelagsarbeiten 18.000,00 Fertigstellung Herbstfe rien 2019 
Miltitzer Allee 001, 100. Schule GS Maler (Gang I. E tage, Zi. 115 u. 114) 13.967,02 Leistung erbracht 
Nordplatz 013, Leibniz GYM Maler Klassenzimmer, Flu re, Foyer 19.034,13 Leistung erbracht 
Ratzelstraße 026, Interim Umbauten Schulgebäude 25.00 0,00 Fertigstellung bis Ende 2019 
Renftstraße 003, Heisenberg-GYM Erneuerung Bodenbela g R. 208 6.354,32 Leistung erbracht 
Rödelstr. 6, Schule am Auwald Umbauten 1. OG 82.000,00 Beginn mit Umbau Hortbereich in Herbstferien 
gem. Abstimmung mit Schule, Fortsetzung 2020 
Scharnhorststraße 015, I.-Kant-GYM Malerarbeiten im Schulhaus 15.000,00 Fertigstellung Herbstferien 2019 
Schlehenweg 032, Th.-Körner-GS Instandsetzung Zimme r 305 und Schülerspeisung 25.000,00 Fertigstellung bi s Ende 2019 
Stahmelner Höhe 001, GS Stahmeln Sekretariatsbereich  Maler- und Fußbodenarbeiten 6.000,00 Leistung erbrac ht 
Uhlandstraße 028, ASt R.-Schumann-GY Hausmeisterwoh nung zum Kiosk 20.000,00 Leistung erbracht; ergänzende Malerarbeiten bis 
Ende 2019 
Uhlandstraße 028, Schule am Adler ASt Malerarbeiten  Flur, Klassenräume 13.532,64 Leistung erbracht 
Willi-Bredel-Straße 015, W.-Ostwald-GY Sporthalle -  Malerarbeiten Umkleide Jungen 6.761,52 Leistung erbr acht 
Willi-Bredel-Straße 015, W.-Ostwald-GYM Lüftung Haus  2 40.000,00 Leistung erbracht 
Willi-Bredel-Straße 015, W.-Oswald-GYM Instandsetzung (Schleifen + Lasieren) Holzbänke 
im Außenbereich 12.001,58 Leistung erbracht 
2/3
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Berichterstattung per 30.09.2019 zum Ratsbeschluss VI-HP-07211 - hier: Sondertopf 2019 Anlage 6a 
zu VII-Ifo-00111 
Schulobjekt Kurzbeschreibung der Maßnahme Sondertopf (€) Bemerkun g 29.09.2019 
Windmühlenweg 004, GS Stahmeln, NSt Malerarbeiten 2  Klassenzimmer 8.000,00 Fertigstellung Herbstferien 2 019 
Zum Wäldchen 004, Schule Paunsdorf OS Malern, Fußbo den 17.400,00 Fertigstellung bis Ende 2019 
3/3
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Übersicht Baukosten Neubauvorhaben Anlage 7 
zu VII-Ifo-00111 
Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Züge BGF Schüler Summe 
KG300-400 je Platz je BGF 
Aktivierung 
Erfurter Str. 9 Erich-Kästner-Schule GS 4 5.940 448 8.529.152 € 19.038 € 1.436 €
Tarostr. 6 Pablo-Neruda-Schule GS 4 6.467 448 11.459.416 € 25.579 € 1.772 €
Scharnhorststr. 3. Schule GS 5 7.678 560 11.136.985 € 19.887 € 1.450 €
Telemannstr. Taro-Gymnasium GYM 5 11.489 1.120 15.056.265 € 13.443 € 1.310 €
Max-Planck-Str. Sport-OS OS 4 7.034 672 10.853.568 € 16.15 1 € 1.543 €
Baubeschluss 
Jablonowskistraße 1 Addis-Abeba-Platz GS 4 6.484 448 11.4 34.957 € 25.524 € 1.764 €
Gießerstraße 4-6 Grundschule 1) GS 4+ 5.707 448 8.652.418 € 19.313 € 1.516 €
Thierschstraße 5 31. Schule 1) GS 4+ 5.318 448 8.131.239 € 18.150 € 1.529 €
Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße 1) GS 4+ 5.728 448 9.936.366 € 22.179 € 1.735 €
Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz 2) OS 4 8.118 672 20.702.962 € 30.808 € 2.550 €
1) Schüleranzahl exkl. 20% Kapazitätsobergrenze 
2) Kosten einschl. Generalübernehmerzuschlag 
Stand: 16.09.2019