Baubeschluss – Herrichtung eines Radverkehrsplatzes mit Sportfreianlagen an der 91. Schule, Uranusstraße 1
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-02882
Datum: 2026-05-18
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/10 
 
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-02882 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Allgemeine Verwaltung 
Dezernat Allgemeine Verwaltung 
Dezernat Allgemeine Verwaltung 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-02882 Dezernat Allgemeine 
Verwaltung 
 
Betreff: 
Baubeschluss – Herrichtung eines Radverkehrsplatzes mit 
Sportfreianlagen an der 91. Schule, Uranusstraße 1 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung ja 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug West 
  
 
Beschlussvorschlag 
 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 12.05.2026: 
1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gem. Hauptsatzung § 21 (2) Nr. 1b in 
der zurzeit gültigen Fassung). 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 580.000 €. Der städtische Anteil beträgt 
495.471 €. 
3. Die Auszahlungen sind im PSP-Element „GS 91. Schule, Radverkehrsplatz“ (7.0002491) 
in den Haushaltsjahren wie folgt geplant: 
 
Bis 2025:    38.486 € 
2026:  526.514 € 
2027:      5.000 € 
2028:      5.000 € 
2029:      5.000 € 
 
Die Einzahlungen sind im PSP-Element „GS 91. Schule, Radverkehrsplatz“ (7.0002491) 
wie folgt vorgesehen: 
    2026:   84.529 € 
 
Die Auszahlungen 2027ff werden bei der Haushaltsplanung 2027/2028 vom Fachamt 
berücksichtigt. 
 
1 von 13 in Zusammenstellung
2/10 
 
4. Die Mehrauszahlungen werden über die Inanspruchnahme der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für das Haushaltsjahr 2026 i.H.v. 
9.190 EUR im PSP-Element „GS 91. Schule, Radverkehrsplatz“ (7.0002491) bestätigt. 
Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element „SH Auslagerungsschule Witzlebenstr.“ 
(7.0002595). 
 
5. Für die Durchführung der Maßnahme sind folgende Verpflichtungsermächtigungen 
vorgesehen: 
 
2026 kassenwirksam 2027 5.000 € 
2026 kassenwirksam 2028 5.000 € 
2026 kassenwirksam 2029 5.000 € 
 
6. In der Projektdefinition „GS 91. Schule, Radverkehrsplatz“ (7.0002491) wird im Jahr 
2026 die Aufnahme eines nachträglichen Zweckbindungsvermerks nach § 19 (1) 
SächsKomHVO bestätigt. 
 
7. Die im Haushaltsjahr 2027 ff. anfallenden Folgekosten i.H.v. 28.421 € werden zur 
Kenntnis genommen. Die Folgekosten sind innerhalb der Eckwertvorgabe des 
Fachamtes einzuordnen.  
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Die Grundschule der 91. Schule befindet sich in der Uranusstraße 1 im Stadtbezirk West, 
Ortsteil Grünau-Nord. Die 4,5 zügige Schule soll auf dem Schulhof einen Radverkehrsplatz 
und Sportfreiflächen erhalten. 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Nicht erforderlich. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Eine Eilbedürftigkeit liegt nicht vor. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Mit der Herrichtung des 
Radverkehrsplatzes auf dem 
Grundschulgelände der 91. Schule, 
Uranusstraße 1, werden im Stadtbezirk 
West zukunftsorientierte und praxisnahe 
Bildungsangebote geschaffen. Der neue 
Verkehrsübungsplatz fördert die sichere 
Teilnahme am Straßenverkehr und stärkt 
die Mobilitätsbildung bereits im frühen 
Kindesalter. 
Die Errichtung der Sportfreianlagen an 
der Schule verbessert darüber hinaus 
die Bewegungs- und Freizeitangebote 
2 von 13 in Zusammenstellung
3/10 
 
für alle Schülerinnen und Schüler. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Chancengerechtigkeit und unterstützt das Ziel einer inklusiven Stadt, in der Bildung, Sport 
und Teilhabe für alle Kinder gleichermaßen zugänglich sind. 
 
IV.  Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Am Schulstandort der 91. Schule ist die Herstellung eines Radverkehrsplatzes sowie die 
qualitätsgerechte Wiederherstellung und Ergänzung der Sportfreianlagen geplant. 
Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Radfahrausbildung (VwV Radfahrausbildung) ist die 
praktische Radfahrausbildung verbindlicher Bestandteil des Lehrplans im Freistaat Sachsen. 
Der Schulträger ist nach dieser Vorschrift verpflichtet, einen geeigneten 
Verkehrsübungsplatz bereitzustellen. Die Schaffung eines Radverkehrsübungsplatzes stellt 
somit eine Pflichtaufgabe dar. 
Die aufgrund von Schäden an Belag und Ballfangzaun seit längerem nicht genutzte 
Ballsportfläche am Schulstandort der 91. Schule ist bereits seit 2018 für die Errichtung eines 
Radverkehrsplatzes vorgesehen und aufgrund ihrer Größe und Lage im Stadtteil Grünau gut 
geeignet. 
Darüber hinaus besteht am Standort Bedarf an funktionalen und normgerechten 
Sportfreianlagen für den Schulsport der Grundschule. Geplant sind eine Laufbahn, eine 
Weitsprunganlage sowie ein Kleinspielfeld. Die östlich des Schulgrundstücks gelegene 
Fläche, die während der Errichtung des Erweiterungsbaus als Baustelleneinrichtungsfläche 
genutzt wurde, soll in diesem Zuge qualitativ aufgewertet und dauerhaft als Sportfreifläche 
hergestellt werden. 
 
Allgemeines zum Schulstandort 
Die 4,5-zügige Grundschule wird von rund 306 Schülerinnen und Schülern in 18 Klassen 
(einschließlich 2 VKA) besucht und zusätzlich durch den Hort genutzt. Die 91. Schule liegt im 
gemeinsamen Schulbezirk SW5. In der Fortschreibung des SEP 2024 wird dargelegt, dass 
auch bei sinkenden Schülerzahlen im gemeinsamen Schulbezirk nicht auf die 91. Schule 
verzichtet werden kann. Die Kapazität der 91. Schule ermöglicht, dass die 
Grundschulbedarfe kleinräumig gedeckt werden können. An der 91. Schule besteht eine 
überdurchschnittliche Inklusionsquote. Die Klassen können damit nicht mit 28 Schülerinnen 
und Schülern belegt werden und damit erhöht sich der Bedarf an Klassen.  
Das Schulgebäude, ein Typenbau „Ratio 74-720“, befindet sich im ursprünglichen und 
unsanierten baulichen Zustand. Im Jahr 2021 wurde ein Erweiterungsbau in Betrieb 
genommen, der sieben allgemeine Unterrichtsräume sowie eine Küchenausgabe mit 
Speiseversorgung umfasst. Im Zuge dieser Baumaßnahme wurden auch die südliche 
Zuwegung für Schülerinnen, Schüler und Personal sowie die Zufahrt für Lieferverkehr und 
Feuerwehr neu hergestellt. 
Das Bestandsgebäude selbst ist im Rahmen der Schulbaustrategie perspektivisch für eine 
Komplexmodernisierung eingeordnet. Bis zur Sanierung des Schulgebäudes ist es 
erforderlich, die Sportfreianlagen für den Sportunterricht in einen langfristig 
ordnungsgemäßen Zustand zu bringen sowie die verpflichtende Radfahrausbildung sicher zu 
stellen.  
 
Weiterhin befinden sich am Schulstandort sowohl die Pausenfreiflächen des Schulhof Süd 
als auch des Schulhof Nord in einem unsanierten Zustand, welche zukünftig einer 
substanziellen Aufwertung in einer gesonderten Planung bedürfen. 
 
3 von 13 in Zusammenstellung
4/10 
 
 
Abbildung: Schulstandort 91.Schule mit Darstellung Leistungsgrenze der zu bearbeitenden 
Fläche in Rot 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Der vorliegende Entwurf von Grundmann Landschaftsarchitekten vom 04. April 2025 gliedert 
sich räumlich in zwei Bausteine: die schulischen Sportflächen und den Radverkehrsplatz.  
91.Schule 
Sporthalle 
Südhof 
Nordhof 
4 von 13 in Zusammenstellung
5/10 
 
 
Abbildung: Entwurf Stand 04.04.2025, Verfasser: Grundmann Landschaftsarchitekten, 
Planungsumgriff: rote Strichpunktlinie 
 
 
Sportflächen 
Östlich vom Schulgebäude ordnet sich das Kleinspielfeld an, um von beiden Pausenhöfen 
(Nord und Süd) schnell erreicht zu werden. Das Kleinspielfeld mit der Abmessung 24 x12m 
erhält einen EPDM - Belag (Kunststoff); ausgestattet wird dieses mit zwei Fußballtoren und 
der entsprechenden Linierung zum Ballspiel. Für die Einfriedung des Kleinspielfeldes ist ein 
Ballfangzaun in der Höhe von 4m erforderlich. 
 
Nördlich angrenzend wird eine kleine befestigte Fläche mit Betonsteinbelag hergestellt, die 
mit einem Streetballständer ausgestattet wird und den Schülerinnen und Schülern auch zur 
Nutzung in den Pausen dient.   
 
5 von 13 in Zusammenstellung
6/10 
 
Die notwendige Laufbahn und die Weitsprunganlage schließen sich nördlich an die 
Ballspielflächen an. Die Laufrichtung ist nach Norden orientiert. Die Befestigung der 
Laufbahn und des Anlaufs zum Weitsprung erfolgt mit einer Sportplatztenne (Farbton gelb-
beige), für den notwendigen Unterbau kann auf Grundlage des Baugrundgutachten die 
Tragschicht im Bestand (im Mittel 30-40cm stark) bestehen bleiben und weitergenutzt 
werden. 
 
Die Sportflächen werden östlich und westlich von Grünstrukturen in Form von Rasen- und 
Gehölzflächen gefasst. Ergänzende Baumstandorte dienen der Schattierung des 
Sportraumes. Geplante Rasenflächen erhalten weiche Mulden zur Aufnahme von 
Niederschlagswasser. Nördlich erfolgt die Einordnung einer Sickerpackung, um anfallendes 
Niederschlagswasser aufzunehmen. 
Radverkehrsübungsplatz 
Der Radverkehrsübungsplatz wird auf dem Areal der veralteten Sportflächen östlich der 
Sporthalle eingeordnet und liegt damit funktional getrennt von schulischen Freiräumen. Der 
Radverkehrsübungsplatz (RVÜP) ist für alle umliegenden Grund- und Förderschulen 
gedacht. Weiterhin wird der RVÜP benötigt, da mittelfristig der RVÜP in der Martin-
Herrmann-Straße nicht mehr zur Verfügung steht. 
Grundlage der Planung bilden die Vorgaben der VwV Radfahrausbildung. 
Es wird der umlaufende Ballfangzaun der ehemaligen Sportflächen und die 2cm starke 
Deckschicht (EPDM) zurückgebaut. Der Asphaltunterbau des EPDM - Belages bleibt für die 
‚Straßen‘ des Radverkehrsplatzes als Asphalttragschicht erhalten. Ergänzend erfolgt der 
Einbau einer Asphaltdeckschicht einschließlich der erforderlichen Markierungen und 
Beschilderungen. Die Fußwege werden mit kleinformatigem Betonwerkstein befestigt. 
Zusätzlich wird ein kleiner Lagerraum als Abstellfläche für Fahrräder errichtet.  
 
Flächenzusammensetzung 
Flächenumgriff gesamt      3.950 m² 
Befestigte Flächen       1.145 m² 
Betonwerkstein 40x20cm     380 m² 
Betonwerkstein Kleinstein     85 m² 
Asphaltflächen im Bestand     660 m² 
Betongroßplatten 120x120cm     20 m² 
Sportflächen        1.300 m² 
Sportplatztenne (Laufbahnen / Weitsprung)   885 m² 
Kunststoffbelag EPDM      290 m² 
Weitsprunggrube      40 m² 
Basketball (Betonwerkstein)     85 m² 
Vegetationsflächen       1.505 m² 
Rasenflächen       1.370 m² 
Gehölzflächen       135 m² 
 
Entsiegelung/ Nachhaltigkeit 
Im Kontext der vorliegenden Planung werden vorhandene Baustoffe, soweit möglich und 
sinnvoll wiederverwendet. Generell wird die Flächenbefestigung zugunsten von 
Vegetationsflächen reduziert. 
Im Vergleich von Bestand und Planung stellt sich die prozentuale Flächenverteilung von 
6 von 13 in Zusammenstellung
7/10 
 
befestigten Flächen und Vegetationsfläche wie folgt da dar: 
 
 
 Situation im Bestand Planung 
Befestigte Flächen 89,0 % 61,9 % 
Vegetationsflächen 11,0 % 38,1 % 
 
Basierend auf dieser maßgeblichen Entsiegelung konnten Fördermittel in Höhe von 84.529€ 
akquiriert werden. Gefördert wird die Maßnahme durch das Aktionsprogramm Natürlicher 
Klimaschutz des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages mit einer Förderquote 
von 90%. Die Förderung betrifft nur denjenigen Anteil des Planungsumgriffs, der entsiegelt 
und begrünt wird. 
 
 
3.  Zeitplan 
Die Herrichtung der Maßnahme soll gemäß nachfolgendem Zeitplan erfolgen: 
 
 Herrichtung Radverkehrsplatz 
mit Sportfreianlagen  
Baubeschluss  05/2026 
Planung LP 5 05/2026 
Planung LP 6-7 07/2026 
Baubeginn  10/2026 
Baufertigstellung 12/2026 
Nutzungsbeginn 01/2027 
Fertigstellungspflege 10/2027 
Entwicklungspflege 10/2029 
 
 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen 2026  84.529,00 7.0002491.705 
 Auszahlungen 
 
2024 
 
2029 
 
580.000 € 
 
7.0002491.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein x wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 2027ff  28.421 1.100.21.1.1.01.40 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
7 von 13 in Zusammenstellung
8/10 
 
 
4.1 Kosten nach Kostengruppen 
Die zu erwartenden Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:  
Kostenrahmen  
nach DIN 276 
Kosten 
Radverkehrsplatz, 
Sporfreifläche  
(EUR brutto) 
KG Kostengruppe  
100 Grundstück 0 
200 Herrichten und  
Erschließen  
0 
300 Bauwerk- 
Baukonstruktion  
0 
400 Bauwerk –  
Technische Anlagen 
0 
500 Außenanlagen 463.000 
600 Einrichtung und  
Ausstattung* 
0 
700 Baunebenkosten 117.000 
Summe 580.000 
Kostenrahmen nach DIN 276 in EUR Brutto 
4.2 Fördermittel 
Die Maßnahme ist förderfähig. 
 
Förderprogramm Natürlicher Klimaschutz in 
Kommunen NKK (KfW/ 
444) 
Förderansatz gemäß  
Förderrichtlinie in % 
90 
Gesamtkosten  580.000 
förderfähige Kosten 93.922,00 
Anteil Fördermittel 84.529,00 
Antrag vom 02.07.2025 
Bescheid vom 23.07.2025 
Bewilligungszeitraum 
bis 
23.07.2027 
 
Die Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt mittels Mittelabruf.  
 
Zum Zeitpunkt der Antragstellung war die KfW-Förderung des NKK (Natürlicher Klimaschutz 
in Kommunen) das einzige Programm, bei dem eine realistische Chance bestand, 
Fördermittel zu generieren. Durch den Ausfall der Stadtbudgets und in Ermangelung 
geeigneter Alternativen für Baumaßnahmen bot die NKK-Förderung als einziges 
Förderprogramm die Möglichkeit, zumindest einen kleinen Teil der Maßnahme zu 
refinanzieren.  
 
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung 
 
8 von 13 in Zusammenstellung
9/10 
 
veranschlagte 
Auszahlungen 38.486 2.795 430.000 5.000 5.000 5.000 486.281 
Veränderung 
Auszahlungen 93.719 93.719 
davon konsumtive 
Aufwendung 0 
Summe AZ neu 38.486 2.795 523.719 5.000 5.000 5.000 580.000 
veranschlagte 
Einzahlungen 0 
Veränderung 
Einzahlungen         84.529         84.529 
Summe EZ neu               -                  -           84.529                -                  -           84.529 
Veranschlagte 
Eigenmittel         38.486           2.795       523.719           5.000           5.000           5.000       580.000 
Veränderung 
Eigenmittel                -                  -             9.190                -                  -                  -             9.190 
Eigenmittel neu        38.486           2.795       439.190           5.000           5.000           5.000       495.471 
2029 GesamtIST VorjahreErm. a.VJ 2026 2027 2028
 
 
 
 
Deckung des Mehrbedarfs       
Bezeichnung    Projektdefinition 2026 Gesamt 
§19   7.0002491 84.529 84.529 
SH Auslagerungsschule Witzlebenstr. 7.0002595 9.190 9.190 
Summe Mehrbedarf   93.719 93.719 
     
     
Verpflichtungs-
ermächtigungen 2027 2028 2029 Gesamt 
veranschlagte VE 2026 5.000 5.000 5.000 15.000 
Veränderung VE 2026       0 
Summe VE 2026 neu  5.000 5.000 5.000 15.000 
 
In 2026 erfolgt die Mittelbereitstellung über die Inanspruchnahme der unechten 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 (1) SächsKomHVO in Höhe von 84.529 EUR auf 
Basis der Jahresscheibe laut Bescheid.  
Weiterhin werden über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 
20 Abs. 3 SächsKomHVO für das Haushaltsjahr 2026 Mehrauszahlungen i.H.v. 9.190 EUR 
aus dem PSP-Element „SH Auslagerungsschule Witzlebenstr“ (7.0002595) gedeckt. Die 
Deckung ist möglich, da mit dem Baubeschluss VIII-DS-00334-NF-01 Hans-Beimler-Straße 
eine Anpassung der Schulbaustrategie und der Verzicht auf eine Entwicklung des geplanten 
Auslagerungsstandortes Witzlebenstraße erfolgte. 
 
Die Auszahlungen 2027ff werden bei der Haushaltsplanung 2027/2028 vom Fachamt 
berücksichtigt. 
 
4.4 Folgekosten 
Die im Haushaltsjahr 2027 ff. anfallenden Folgekosten i.H.v. 28.421 € werden zur Kenntnis 
genommen. Die Folgekosten sind innerhalb der Eckwertvorgabe des Fachamtes 
einzuordnen.  
 
Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG X nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung X nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
9 von 13 in Zusammenstellung
10/10 
 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
Die vorgeschlagene Maßnahme 
mindert den Ausstoß von Treibhausgasemissionen ja  nein  
fördert die Erzeugung von erneuerbarer Energie ja  nein 
Fördert die Anpassung an den Klimawandel (bspw. Hitzeschutz durch 
Entsiegelung) 
ja  nein 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
Im Rahmen der Planung wurde die 91. Schule eingebunden. Gegenstand der 
Planungsbeteiligung war die Bedarfsanalyse. Die Vorentwurfsplanung wurde der Schule und 
ElternvertreterInnen am 28.11.2024 vorgestellt und die Ergebnisse und Hinweise in die 
vorliegende Entwurfsplanung eingearbeitet. 
 
8.  Besonderheiten 
Keine. 
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Sollte keine Beschlussfassung zu dem Vorhaben erfolgen, verbleibt das Schulgelände im 
östlichen Teilbereich des Schulgrundstücks in einem unsanierten Zustand. Der Schule 
stehen somit keine qualitativ erforderlichen Sportfreiflächen zur Verfügung. Zudem kann die 
Durchführung der praktischen Radfahrausbildung als Bestandteil des Lehrplans des 
Freistaates Sachsen langfristig an diesem Standort nicht gewährleistet werden. 
 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1_91.Schule RVÜP_Entwurfsplanung (öffentlich) 
 
2 Anlage 2_91.Schule RVÜP_Folgekosten (öffentlich) 
 
 
X X
x
x
x
10 von 13 in Zusammenstellung
11 von 13 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40, 40.24 Bau Schule Tabelle 1
gemäß DIN 18960
91.Schule Freiflächen - Radverkehrsplatz und Sportfreiflächen
91.Schule Nutzung
Uranusstraße 1 Grundschule Leipzig Amt 65
Straße Nr. PLZ Ort
Radverkehrsplatz und Sportfreiflächen04205 Leipzig
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 16.03.2026
Nr. Kosten € / 
Jahr
Kosten € / 
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4012 1000
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem.1.100.11.1.3.04.04 4253 1000
220 Sachkosten Hygiene 0 0 0 0 4241 9201
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 0 0 4255 2200
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 0 0 0 0 4241 9110
312 Versorgung Öl 0 0 0 0 4241 9140
313 Versorgung Gas 0 0 0 0 4241 9140
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 0 0 4241 9110
314 Versorgung Holzpellets 0 0 0 0 4241 9140
315 Versorgung Fernwärme 0 0 0 0 4241 9140
316 Versorgung Strom 0 0 0 0 4241 9130
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 0 0 0
310 Versorgung 0 0
321 Entsorgung Schmutzwasser 0 0 0 0 4241 9120
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 0 0 4241 9121
322 Entsorgung Müll 2.070 0 0 0 4241 9417
322 Entsorgung Abscheider 0 0 0 0 4241 9310
329 Entsorgung Sonstiges 3.500 0 0 0 4241 9418
329 Entsorgung Schädlinge 250 0 0 0 4241 9413
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 0 0 4241 9910
320 Entsorgung 5.820 0
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 0 0 0 0 4241 9410
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 0 0 0 0 4241 9161
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 0 0 4241 9414
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 0 0 0 0 4241 9162
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 2.500 0 0 0 4241 9412
339 Reinigung, Pflege G
Wäschereileistungen 0 0 0 0 4241 9411
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 0 0 0 0 4241 9191
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 0 0 4241 9192
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 0 0 4241 9300
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 0 0 4241 9164
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 0 0 4241 9412
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 2.500 0
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 0 0 0
341 Reinigung, Pflege A
Sand,Polytan,Tenne,etc. 4.222 0 0 0 4241 3110
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 0 0 4241 9416
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 0 0 4241 9419
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 7.353 0 0 0 4241 9221
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 0 0 4241 3100
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 2.470 0 0 0 4241 9223
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 0 0 0 0 4241 3100
349 Reinigung, Pflege A
Fassadenbegrünung 0 0 0 0 4241 3100
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 14.045 0
Nutzungskostengruppe
Seite 1
12 von 13 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr
Kosten € / 
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 0 0 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 0 0 0 0 4211 2000
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 500 0 0 0 4255 2010
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 0 0 0 0 4211 2000
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 500 0
361 Dienste Kontrollen 0 0 0 0 0
362 Dienste
Notrufservicepssch. 0 0 0 0 4241 9291
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 0 0 4241 9420
362 Dienste
Betreuung elektr. Schl. 0 0 0 0 4241 9225
369 Dienste Schulhoföffnung 0 0 0 0 4241 1000
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 0 0 0
379 Einnahme 0 0 0 0 0 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 22.865 0
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 0 0 0 0 4211 1000
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 0 0 0 0 4211 2000
430 Instandsetzung Außenanlagen 5.556 0 0 0 4211 2000
440 Instandsetzung Ausstattung 0 0 0 0 4241 9225
400 Instandsetzungkosten 5.556 0
200-400 Gesamtkosten 28.421 0
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.01.2027
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme:
KG 200  +2 Monate vor Nutzungsbeginn 0
KG 300 0
KG 400 0
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten:
KG 200  +2/12 der Kosten vor Nutzungsbeginn 0,00
KG 300 0,00
KG 400 0,00
Inspektion, Wartung
Seite 2
13 von 13 in Zusammenstellung