Baubeschluss Oberschule Uhlandstraße 28, Herrichtung Bestandsgebäude zum Umzug Schule Georg-Schwarz-Straße unter Berücksichtigung Raumprogramm Oberschule
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-08642
Datum: 2023-10-17
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/15 
 
 
Verwaltungsausschuss 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-08642 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Betreff: 
Baubeschluss Oberschule Uhlandstraße 28, Herrichtung 
Bestandsgebäude zum Umzug Schule Georg-Schwarz-Straße unter 
Berücksichtigung Raumprogramm Oberschule 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  1. Lesung 
FA Finanzen  2. Lesung 
FA Stadtentwicklung und Bau  1. Lesung 
FA Stadtentwicklung und Bau  2. Lesung 
FA Jugend, Schule und Demokratie  1. Lesung 
FA Jugend, Schule und Demokratie  2. Lesung 
SBB Alt-West  Anhörung 
Verwaltungsausschuss 06.12.2023 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gem. Hauptsatzung § 10 (2) Nr. 1b 
in der zur Zeit gültigen Fassung). 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 3.068.300 €. Der städtische Anteil 
beträgt 3.068.300 €. 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme sind im PSP-Element „Uhlandstraße, 
Umnutzung als Oberschule“ (7.0001483.700) i.H.v. 2.668.500 € wie folgt eingeplant:  
Bis 2022:    50.155 €  
2023:        186.845 €  
2024:        154.500 €  
2025:        976.000 €  
2026:     1.244.700 €  
2027:          56.300 €  
 
Die Auszahlungen 2025ff werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/26 
entsprechend den dann geltenden Vorgaben der Methodik zur Haushaltsplanung 
durch das Fachamt angemeldet. 
4. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung sind im PSP-Element „Neue OS 
G.Schwarz-Str. 113“ (1.100.21.5.1.01.25) wie folgt geplant:  
2026:     339.800 €  
Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung werden im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2025/2026 durch das Fachamt angemeldet. 
 
 
1 von 23 in Zusammenstellung
2/15 
 
5. Die Aufwendungen für den Umzug der OS Schule am Adler aus der Uhlandstraße in 
das Bestandsgebäude in der Antonienstraße sind in 2025 i.H.v. 30.000 € im PSP-
Element „Schule am Adler“ (1.100.21.5.1.01.06) vorgesehen.  
Die Aufwendungen für den Umzug der Schule an der Georg-Schwarz-Straße in die 
Uhlandstraße sind in 2026 i.H.v. 30.000 € im PSP-Element „Neue OS G.-Schwarz-
Str. 113“ (1.100.21.5.1.01.25) vorgesehen.  
Die Umzugskosten werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 durch das 
Fachamt angemeldet. 
6. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen 
geplant:  
PSP-Element „Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule“ (7.0001483.700) 
2024 kassenwirdsam 2025:    400.000 € 
2025 kassenwirksam 2026: 1.244.700 € 
2025 kassenwirksam 2027:      56.300 €  
Die für 2025 erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen werden im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2025/26 entsprechend den dann geltenden Vorgaben der 
Methodik zur Haushaltsplanung durch das Fachamt angemeldet. 
7. Die gemäß Anlage 1 im Haushaltsjahr 2026 zusätzlich anfallenden Nutzungskosten 
i.H.v. 13.005 € sowie ab dem Haushaltsjahr 2027 zusätzlich anfallenden 
Nutzungskosten i.H.v. 39.016 € sind innerhalb des gesamtstädtischen Haushaltes 
gedeckt. Über eine Aufstockung des vorhandenen Budgets des Fachamtes ist im 
Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 und der Haushaltsplanung 2027/2028 zu 
entscheiden 
 
 
Räumlicher Bezug 
04177 Leipzig, Alt-West, Lindenau, Ligis-ID 002603 g 001-Schule 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften x  Stadtratsbeschluss 
VII-DS-01935 & VII-DS-06881   Verwaltungshandeln 
  Sonstiges: 
 
Die Stadt Leipzig beabsichtigt das bestehende Schulgebäude in der Uhlandstraße 28 für 
eine 3-zügige Oberschule herzurichten. Das Projekt erfasst die notwendigen Maßnahmen 
zur Umgestaltung und baulichen Anpassung allgemeiner Unterrichtsräume zu 
Fachunterrichtsräumen, dem Umbau des ehemaligen Schulkiosks in eine Bibliothek, 
Maßnahmen zur Errichtung der passiven Datenvernetzung sowie 
Instandsetzungsmaßnahmen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 23 in Zusammenstellung
3/15 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 
2025  
  
2026    
   
2026  
 30.000  
339.800  
30.000  
1.100.21.5.1.01.06,  
KA 4431 0100  
1.100.21.5.1.01.25,  
KA 4253 1000  
1.100.21.5.1.01.25,  
KA 4431 0100  
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
Bis 2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
 
    50.155  
  186.845  
  154.500  
  976.000  
1.1.244.700  
    56.300 
7.0001483.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein x wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 23 in Zusammenstellung
4/15 
 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
x Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 von 23 in Zusammenstellung
5/15 
 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar x fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz x ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess) x nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d.  
Task-Force Schulhausbau statt.  
Die Maßnahmen betreffen die Anpassung der inneren Gebäudestruktur zur Nutzung als 
Oberschule und tangieren nicht die technischen Gegebenheiten zur Wärmeversorgung bzw. 
den vorhandenen Energieträger (Gas) des Gebäudes. 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
entfällt  
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
entfällt  
  
III.   Strategische Ziele  
Ziel ist die Sicherstellung der Unterbringung der Klassenstufen der Oberschule Georg-
Schwarz-Straße am Standort Uhlandstraße 28 in 04177 Leipzig. Mit Fertigstellung dieser 
Maßnahme wird das Bestandsgebäude in der Georg-Schwarz-Straße als Grundschule 
genutzt. 
 
In der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans der Stadt Leipzig 2019 (DS-06070-NF-01) 
5 von 23 in Zusammenstellung
6/15 
 
wurde der steigende Bedarf in allen Schularten für den Stadtbezirk Alt-West aufgezeigt.  
Da der Bedarf an Grundschulplätzen der beiden Schulen Schule am Leutzscher Holz und 
157. Schule sowie den Schulen des benachbarten gemeinsamen Schulbezirks SW6 weiter 
steigt und diese Mehrbedarfe den verfügbaren Kapazitäten nicht gedeckt werden können, 
wurden die Maßnahmen zur bedarfsgerechten Bereitstellung ausreichender 
Schulkapazitäten benannt: Neben der Errichtung eines Erweiterungsbaus an der Schule am 
Leutzscher Holz bestand weiterer Bedarf am Ausbau der Schulhauskapazitäten im Bereich 
Leutzsch. Dazu sollte die Verlagerung der 157. Schule an den Standort Uhlandstraße geprüft 
werden. 
Eine Verlagerung der 157. Schule an den Standort Uhlandstraße hätte jedoch zu weiteren 
Schulwegen, insbesondere für Schülerinnen und Schüler des nördlichen Bereichs des 
Stadtbezirkes Altwest und zu einer Verdichtung des Grundschulangebotes im Ortsteil 
Leutzsch, geführt. 
 
Mit der Beschlussvorlage Beschluss zum Umzug der Schule an der Georg-Schwarz-Straße 
an den Standort Uhlandstraße (VII-DS-01935) wurde daher auch das Ziel verfolgt, ein 
räumlich ausgewogenes Netz an Grund- und Oberschulen zu schaffen und damit lange 
Schulwege zu vermeiden. 
 
Das durch den Umzug der Schule Georg-Schwarz-Straße freiwerdende Gebäude am 
Standort Rathaus Leutzsch soll nach dem Auszug der Oberschule eine Nachnutzung durch 
die 157. Schule erfahren, da eine Erweiterung des aktuellen Bestandsbaus ist nicht möglich 
ist. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, die Raumnutzung schrittweise auf das zusätzliche 
Gebäude auszuweiten und zugleich mittelfristig die erforderliche Sanierung des Objektes zu 
gewährleisten. 
Die hier dargelegten Maßnahmen werden in der aktuellen Fortschreibung des 
Schulentwicklungsplanes berücksichtigt werden. 
 
Langfristig schafft der Umzug der Oberschule Georg-Schwarz-Straße an den Standort 
Uhlandstraße eine Verbesserung der Versorgungsqualität von schulischen Angeboten im 
Bereich Stadtbezirk Alt-West. Mit den Standorten der Uhlandstraße (Alt-Lindenau), 
Helmholtzschule (Lindenau), Nachbarschaftsschule (Alt-Lindenau) sowie der Oberschule in 
Böhlitz-Ehrenberg steht dann ein ausgewogenes Netz an Oberschulen im Planungsraum 
Altwest zur Verfügung. Die mögliche Erweiterung der 157. Schule wird zur Entlastung der 
Grundschulen im Stadtbezirk Altwest (Schule am Leutzscher Holz, 46. Schule, Schule 
Gießerstraße) beitragen. 
 
  
IV.  Sachverhalt  
 
1.  Anlass  
Mit dem Schulgebäude Uhlandstraße steht nach dem Auszug des Gymnasiums Schule am 
Palmengarten in 2021 ein ausreichend großes und ausgestattetes Gebäude zur Verfügung, 
um eine Oberschule zu betreiben.  
  
Aufgrund der Interimsnutzung des Schulgebäudes Uhlandstraße durch die Schule am Adler 
(VII-DS-06881), verzögerte sich die Umsetzung der Umsetzungsvorlage VII-DS-01935  
Umzug der Schule an der Georg-Schwarz-Straße in die Uhlandstraße 28 in 04177 Leipzig.   
  
Bei weiterer Betrachtung des Umzugs der Schule an der Georg-Schwarz-Straße in die 
Uhlandstraße 28 zeigte sich, dass eine Maßnahme zur Herrichtung des Bestandsgebäudes 
als Oberschule zwingend erforderlich wird. 
  
6 von 23 in Zusammenstellung
7/15 
 
Im Rahmen der Planung zeigte sich nunmehr ein größerer Umfang an Maßnahmen zur  
Herrichtung als 3-zügige Oberschule und zur Sicherung des Bestandes, welcher auch eine  
Durchführung der Baumaßnahme im ungenutzten Zustand erfordert. Die Durchführung der 
Herrichtungsmaßnahme ist daher nach Auszug der Schule am Adler und vor Einzug der 
Schule an der Georg-Schwarz-Straße neu einzuordnen.  
  
Das freiwerdende Gebäude am Standort Georg-Schwarz-Straße (Nähe Rathaus Leutzsch) 
soll nach Auszug der Oberschule eine Nachnutzung durch die 157. Schule als Grundschule 
erfahren (VII-DS-01935). 
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse  
- VII-DS-01935 Umzug der Schule an der Georg-Schwarz-Straße an den Standort 
Uhlandstraße 28, 04177  
- VII-DS-07361-NF-04 Schul- und Kitabaustrategie 
- VII-DS-06881 Umzug der Schule am Adler, Oberschule der Stadt Leipzig an den 
Standort Uhlandstraße 28, 04177 Leipzig – entsprechend §24 Sächsisches 
Schulgesetz 
 
1.2 Ziel und Entwicklungskonzeption  
Ziel ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit der technischen Infrastruktur, um 
zukunftsorientierte Schulangebote zu schaffen, die neben der Sicherung des Leipziger 
Schulbetriebs und Betreuungsangebote auch die Chancengerechtigkeit in der inklusiven 
Stadt fördern. 
 
1.3 Beschreibung des IST-Zustandes  
Am Standort Uhlandstraße 28 befinden sich die denkmalgeschützten Bestandsgebäude 
Schule und Sporthalle, die um 1888 erbaut wurden. Der Schulkomplex wurde ab 1992 
gesamthaft modernisiert und als Gymnasium bis 2021 genutzt. Anschließend folgten 
Interimsnutzungen (s.u. Punkt 1 Anlass) bis zur avisierten Herrichtung der Uhlandstraße als 
Oberschule.  
  
Das Schulgebäude Uhlandstraße ist beidseitig belichtet, voll unterkellert und verfügt über 4 
oberirdische Geschosse. Das Untergeschoss und Dachgeschoss dienen nicht dem 
Aufenthalt und werden nicht zu schulischen Zwecken genutzt.  
 
Der Bestand ist bisher nicht umfassend mit Passiver / Aktiver Datentechnik ausgestattet. 
  
Das Schulgebäude und die auf dem Schulgrundstück befindliche Sporthalle nebst 
Außenanlagen sind in einem funktions- und betriebsfähigen Zustand und barrierefrei 
erschlossen. Im Rahmen der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung wurden die 
Gebäude für die bisherigen Interimsnutzungen durch die Schule am Palmengarten und die 
Schule am Adler in einem guten Zustand erhalten.  
Daher ergeben sich die geringen Baukosten, die notwendig sind, um Fachunterrichtsräume 
zu errichten und die Dateninfrastruktur auszubauen, sodass die Schule Georg-Schwarz-Str. 
langfristig im Schulobjekt bleiben kann. Eine Baugenehmigung für das Objekt liegt bereits 
vor. 
 
1.4 Ableitung des Bedarfs  
Mit Ratsbeschluss vom 24.02.2021 VII-DS-01935 wurde der Umzug der Schule an der 
Georg-Schwarz-Straße an den Standort Uhlandstraße 28 in 04177 Leipzig festgelegt. 
 
7 von 23 in Zusammenstellung
8/15 
 
1.5 Notwendigkeit / Dringlichkeit der Baumaßnahme  
Der Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig Fortschreibung 2019 VI-DS-06070-NF-01 zeigt 
die ansteigende Bedarfsentwicklung der einzelnen Schularten für den Stadtbezirk Alt-West. 
Zudem besteht die Notwendigkeit die vorhandene Struktur der Bestandsschulen an die 
territorialen Bedingungen und Bedürfnisse anzupassen.  
Während des Planungsprozesses erfolgte die Abwägung zur zeitlichen  
Maßnahmenumsetzung in Bezug auf den Maßnahmenumfang im Bestandsgebäude 
Uhlandstraße.   
  
Die Maßnahmen erfordern entgegen der Annahme der Beschlussfassung VII-DS-06881 eine 
durchgehende Umsetzungszeit im freigelenkten und ungenutzten Gebäude. Trotz eines 
aktuell ca, 2-monatigen Verzugs der Sanierungsarbeiten des Bestandsgebäudes in der 
Antonienstraße und Auszug der Schule am Adler aus der Uhlandstraße, kann der 
Maßnahmenbeginn voraussichtlich ab 07/2025 erfolgen. Der Umzug der Schule 
GeorgSchwarz-Straße in die Uhlandstraße ist nach erfolgter Maßnahmenumsetzung für die 
Sommerferien 07/2026 avisiert.  
  
Der Verbleib der Schule Georg-Schwarz-Straße am Standort ist bis zur Umsetzung der 
Herrichtung der Uhlandstraße gesichert. 
 
1.6 Alternativlösungen  
keine 
 
1.7 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Maßnahme  
Das Bauvorhaben stellt den Bedarf an Schulplätzen Oberschule im Stadtteil sicher und 
verbessert die Technische Infrastruktur.   
 
  
2.  Beschreibung der Maßnahme  
Das Gebäude muss für die Nutzung als Oberschule alle Voraussetzungen für den regulären  
Schulbetrieb bieten. Darüber hinaus sind neben den Anpassungen zur Oberschule 
Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen, die den dauerhaften Erhalt des Gebäudes 
sichern. 
 
2.1 städtebauliche Einordnung  
Das Schulgelände befindet sich in einem Wohngebiet in Leipzig Leutzsch und wird von den 
folgenden Straßen begrenzt:  
- Georg-Schwarz-Straße   (nördlich)  
- Uhlandstraße      (östlich)  
- Gellertplatz      (südlich)  
- Wielandstraße    (westlich)  
  
Verkehrliche Erschließung:  
In ca. 100 m Entfernung befindet sich die Haltestelle Wielandstraße (Linie 7 Tram) an der 
Georg-Schwarz-Straße. 
 
 
 
 
 
 
8 von 23 in Zusammenstellung
9/15 
 
2.2 Erläuterung wesentlicher Punkte der Planung  
Die Schule wurde 1992 mit der Komplexmodernisierung für 473 Schüler und insgesamt 500 
Personen als Gymnasium genehmigt. Eine Kapazitätserhöhung ist im Zuge der Herrichtung 
zur 3-zügigen Oberschule nicht geplant.  
  
Für die Nutzung als Oberschule erfolgt die Herrichtung Allgemeiner Unterrichtsräume zu 
Fachunterrichtsräumen (FUR) Technik, Informatik, Textil und Hauswirtschaftslehre. Das 
gesamte Gebäude wird mit digitaler Infrastruktur ausgestattet und erhält passive und aktive 
Datentechnik.  
  
Weiterhin wurden im Planungsprozess notwendige Brandschutz- und  
Instandhaltungsmaßnahmen eruiert und im Planungsumfang integriert. 
 
KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276)  
- Das Gebäude ist an die Netze der KWL und Stadtwerke angeschlossen  
- Es erfolgt eine Anpassung des vorhandenen Trinkwasseranschlusses an den ermittelten 
Leistungsbedarf und der aktualisierten geringeren Verbrauchswerte (durch Rückbau 
Wandhydrant F) 
 
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276)  
- Abdichtung der erforderlichen Technikräume (Elektrotechnik) im Untergeschoss gegen 
Feuchtigkeit. Die Abdichtung erfolgt für die Bodenplatten sowie an Innen – und 
Außenwänden.  
- Abdichtung des Heizungskellers gegen Feuchtigkeit, Rückbau des baufälligen 
Ausstiegsschachtes ins Freie und Umverlegung Fluchtwegführung. Die Abdichtung 
erfolgt an Außenwänden und Decke des Heizungskellers zum Hof. Ausbesserung 
Stufen Außentreppe (Fluchtweg).  
- Erstellen und Anpassen (Wand, Boden, Decke, Türen) vorhandener Räumlichkeiten zu 
notwendigen Technikräumen (Elektrotechnik und Datentechnik) im Untergeschoss. Es 
erfolgen: Aushub und Neubau Bodenplatten, Verschluss von Türöffnungen, Einbau 
Türen als Raumabschluss, Sanierung durch Feuchtigkeit geschädigtes Mauerwerk, 
Herstellen von Innenwänden, Aufbringen Sanierputz.  
- Anpassungen (Wand, Boden, Decke, teilweise Türen) vorhandener Räumlichkeiten 
Unterrichtsräume zu Fachunterrichtsräumen und Bibliothek gemäß Schulbaustandard in 
den 4 oberirdischen Geschossen. Es erfolgen Öffnungsherstellung zw. zwei 
Unterrichtsräumen, Rückbau der Trennwände des Kiosks zur Raumöffnung, Einbau 
Akustikelemente, Erneuerung Bodenbeläge, Einbau Abhangdecke, Einbau 
Verdunklungsanlage gemäß Schulbaustandard in FUR Informatik, umfängliche 
Malerarbeiten an Wänden und Decken, Herstellen Wandbelag (Fliese) im Bereich FUR 
Hauswirtschaftslehre.   
- Ausbesserungsarbeiten (Wand, Boden, Decke) auf Grund Leitungsverlegung 
Elektrotechnik und Rückbau Wandhydrant. Es erfolgen: Herstellen von Kernbohrungen, 
Öffnung von Decken und Wänden zum Leitungsverzug, Verschluss von genannten 
Öffnungen, Rückbau und Neubau Verkofferungen, Schließen von Wandschlitzen, 
Ausbessern von Putzflächen, ausbessernde Malerarbeiten, Ausbesserung Bodenbeläge 
 
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276)  
HLS  
- Aus trinkwasserhygienischen Gründen (Stagnation) erfolgt der Rückbau der 
Wandhydranten in den beiden Treppenräumen (genehmigungspflichtig) und die 
Beantragung zur Verkleinerung Wasserzähler, da die Bereitstellung der 
Löschwassermenge nicht mehr erforderlich ist. Löschwasser steht an umliegenden 
Straßenzügen durch Unterflurhydranten zur Verfügung.  
9 von 23 in Zusammenstellung
10/15 
 
- Neuinstallation Fettabscheider  
- Neuinstallation Steigstränge mit Anschlüssen der Sanitärgegenstände im Bereich der 
beiden ehemaligen Löschwasserstränge (Wandhydrant)  
- Trennung Trinkwasserstränge Klassenzimmer von Steigsträngen Wandhydranten  
- Erstellen Wasseranschlüsse Klassenzimmerbecken und Nasstrecken in 
Fachunterrichtsräumen (FUR)  
- Errichtung Split-Kälte-Anlage für Elektroräume Untergeschoss  
- Anpassung Gebäudeautomation 
 
ELT  
- Einbau neue Unterverteilungen in den Fachunterrichtsräumen (FUR) und Bibliothek - 
 Erstellen der Sicherheitsbeleuchtung mit Zentralbatterieanlage 
(Brandschutzforderung)  
- Rückbau vorhandener Batterieanlage und Entsorgung  
- Anpassung und Erweiterung der Elektroinstallation neuer FUR und Bibliothek  
- Einbau neue Steigtrassen für Datentechnik und Sicherheitsbeleuchtung im gesamten 
Gebäude   
- Errichtung neuer Beleuchtung (LED) in den FUR und Bibliothek  
- Austausch der Beleuchtung (LED) in den beiden Treppenräumen aufgrund zu geringer 
Ausleuchtung  
- Herstellen passives Datennetz  
- Einrichtung mit aktiver Datentechnik 
 
KG 500 Außenanlagen (DIN 276)  
In den Außenanlagen wird im Zuge der Abdichtung Heizungskeller im Bereich zw. Schule 
und Sporthalle der Oberflächenbelag zurückgebaut und anschließend wiederhergestellt. 
 
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276)  
Die Kosten für Kunst am Bau sind zu vernachlässigen, da der Maßnahmenumfang nicht im 
Geltungsbereich der VII-DS-00232 Strategie und Richtlinie der Stadt Leipzig zu Kunst im 
öffentlichen Raum und Kunst am Bau bei kommunalen Hochbaumaßnahmen Teil 2 Punkt 
1.1 entspricht und weder Neubau noch Komplexmodernisierung darstellt.  
  
Die Ausstattung und die bewegliche Möblierung erfolgt entsprechend den baulichen  
Standards für Schule der Stadt Leipzig sowie Abstimmungen mit dem Amt für Schule. 
 
 
2.3 Eigentumsverhältnisse 
Gemarkung  Lindenau  
Flurstücksnummer  678/f  
Flurstücksgröße in m²  5.740  
Eigentum  Stadt Leipzig  
 
2.4 Energiekonzept / Nachhaltigkeitsaspekte  
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant. Die Maßnahmen betreffen vorrangig 
die Anpassung der inneren Gebäudestruktur zur Nutzung als Oberschule   
  
 
 
2.5  barrierefreies Bauen  
 Im Bestand verfügt die Schule über eine barrierefreie Zugänglichkeit und einen Aufzug aus 
10 von 23 in Zusammenstellung
11/15 
 
der komplexen Sanierung von 1992. Damit kann das Gebäude barrierefrei erschlossen 
werden. Weitere Arbeiten im Rahmen dieser Maßnahme sind daher nicht erforderlich.   
  
2.6  Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  
Nicht relevant  
  
2.7  VgV-Betrachtung / Planungsbeteiligte  
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft. Der maßgebliche 
Schwellenwert wird nicht erreicht. 
 
  
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
Baubeginn  07/2025 (12 Monate Bauzeit)  
Fertigstellung  07/2026  
Nutzungsbeginn  08/2026  
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
 
4.1   Kosten nach Kostengruppen 
Kostenermittlungsstufe  nach DIN 276 vom  
Kostenberechnung  27.03. 2023  
 
Kostengruppe  
100 Grundstück 0 
200 Herrichten und Erschließung 1.000 
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 697.200 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 766.100 
500 Außenanlagen 41.200 
Ausstattung und Kunstwerke 684.600 
davon investiv 344.800 
600 
davon konsumtiv 339.800 
700 Baunebenkosten  616.900 
Summe 2.807.000 
Leistungserstattung für  
Bauherrenaufgaben 
gem. DA OBM 04/2023, Pkt. 4.6 84.089 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 von 23 in Zusammenstellung
12/15 
 
4.2   Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276  
  
4.2.1  Kennwerte der Maßnahme nach DIN 276  
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die  
DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960.  
In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z. B. 
KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. 
Kennwerte des Vorhabens:  NUF  4.034  m²  
BGF  7.800  m²  
BRI  29.905  m³  
Schule  
KG 300 + 400  1.463.382,56  EUR  
 
4.2.2  Aufwandsvergleich auf Basis BKI  
  
BKI – Kennwertvergleich mit einem Umbau eines Altbaus Schulen, Kennwert oben, Stand 2.  
Quartal 2022 (147,2), indiziert zum Stand 1. Quartal 2023 (158,9)   
 Kennwerte des 
Vorhabens  
überschreitet (>)  
unterschreitet (<) 
stimmt mit dem 
Kennwert überein (=)  
Bis-Wert  Bemerkungen  
KG 300 + 400/NF  363 €/m²  <  4.647 €/m²  siehe unten  
KG 300 + 400/BGF  188 €/m²  <  2.289 €/m²  siehe unten  
KG 300 + 400/BRI  49 €/m³  <  502 €/m³  siehe unten  
 
Fazit:   
Ein den örtlichen Gegebenheiten und der Planungsaufgabe eindeutig vergleichbares Projekt 
ist dem BKI nicht zu entnehmen. Die Aufgabenstellung wurde im Rahmen der Planung 
umgesetzt. Im Ergebnis unterschreiten die Kennwerte des Vorhabens die BKI-Kennwerte 
von Vergleichsobjekten des Umbaus, der Modernisierung oder dem Neubau. Die 
Aufgabenstellung im Projekt hat keine erhöhten Anforderungen gegenüber der nach BKI 
herangezogenen Vergleichsobjekte. 
 
4.2.3  Aufwandsvergleich auf Basis stadteigener Projekte  
Ein vergleichbares stadteigenes Projekt mit einem ähnlichen und kürzlich abgeschlossenen 
Maßnahmenumfang liegt nicht vor.  
  
4.3   Indexierung der Jahresscheiben  
 
Indizierung Stand Kostenberechnung ab 2. Jahr mit 3,0% p.a.   
   bis 2022  2023  2024  2025  2026  2027  Gesamt  
Planung  50.155  186.845  150.000  120.000  109.915     616.915  
Bau     0  0  800.000  1.340.085  50.000  2.190.085  
Kostenberechnung (Gesamt)  50.155  186.845  150.000  920.000  1.450.000  50.000  2.807.000  
Veränderung durch  
Indizierung      0  4.500  56.000  134.500  6.300  201.300  
Gesamt  Planung und Bau  50.155  186.845  154.500  976.000  1.584.500  56.300  3.008.300  
Umzugskosten (konsumtiv)           30.000  30.000     60.000  
Gesamtkosten  50.155  186.845  154.500  1.006.000  1.614.500  56.300  3.068.300  
Angaben in € brutto 
 
12 von 23 in Zusammenstellung
13/15 
 
4.4   Fördermittel  
Die Maßnahme ist nach dem Förderprogramm der SchulInfrastrukturverordnung 
(SchulInfraVO) grundsätzlich förderfähig.   
Eine Beantragung der Maßnahme zur Förderung wird 2024 im Rahmen des neu aufgelegten 
„Stadtbudget 2024“ der SchulInfraVO geprüft. 
 
4.5   Übersicht Kosten und Haushaltseinordnung  
  
PSP-Element „Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule“ (7.0001483.700) 
   bis 2022  2023  2024  2025  2026  2027  Gesamt  
veranschlagte 
Auszahlungen   
50.155  743.000  675.000  930.000  675.000  202.500  3.275.655  
Erm. A. VJ     66.845              66.845  
Veränderung 
Auszahlungen  
   -623.000  -520.500  76.000  939.500  -146.200  -274.200  
davon konsumtive 
Ausgaben   
         30.000  369.800     399.800  
Summe Gesamtkosten 
neu  
50.155  186.845  154.500  1.006.000  1.614.500  56.300  3.068.300  
veranschlagte 
Einzahlungen   
   0  0  0  0  0  0  
Veränderung 
Einzahlungen  
   0  0  0  0  0  0  
Summe EZ neu  0  0  0  0  0  0  0  
veranschlagte Eigenmittel  50.155  743.000  675.000  930.000  675.000  202.500  3.275.655  
Veränderung Eigenmittel  [TELEFONNUMMER ENTFERNT].000  -520.500  76.000  939.500  -146.200  -274.200  
Summe Eigenmittel neu  50.155  186.845  154.500  1.006.000  1.614.500  56.300  3.068.300  
Angaben in € brutto  
  
Verpflichtungsermächtigungen        2024  2025  2026  2027  Gesamt  
veranschlagte VE 2023        675.000  0  0  0  675.000  
Veränderung VE 2023         -675.000  0  0  0  -675.000  
Summe VE 2023 neu         0  0  0  0  0  
veranschlagte VE 2024           930.000  675.000  202.500  1.807.500  
Veränderung VE 2024            -530.000  -675.000  -202.500  -1.407.500  
Summe VE 2024 neu         0  400.000  0  0  400.000  
Veränderung VE 2025 *              1.244.700  56.300  1.301.000  
* mit der neuen Planung vom FA zu berücksichtigen  
 
Die ab 2025 benötigten liquiden Mittel sind zur Haushaltsplanung 2025/2026 entsprechend 
den dann geltenden Vorgaben der Methodik prioritär anzumelden. Dabei wird die in der 
Finanzplanung aufgezeigte Preisanpassung ab dem 2. Jahr i.H.v. 3% kumulativ 
berücksichtigt.  
Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung sind im PSP-Element „Neue OS 
G.Schwarz-Str. 113“ (1.100.21.5.1.01.25) in 2026 i.H.v. 339.800 € vorgesehen. Die 
Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung werden im Rahmen der Haushaltsplanung 
2025/2026 durch das Fachamt angemeldet.  
 
 
13 von 23 in Zusammenstellung
14/15 
 
Die Aufwendungen für den Umzug der OS Schule am Adler aus der Uhlandstraße in das 
Bestandsgebäude in der Antonienstraße sind in 2025 i.H.v. 30.000 € im PSP-Element 
„Schule am Adler“ (1.100.215.1.01.06) vorgesehen.  
Die Aufwendungen für den Umzug der Schule an der Georg-Schwarz-Straße in die 
Uhlandstraße sind in 2026 i.H.v. 30.000 € im PSP-Element „Neue OS G.-Schwarz-Str. 113“ 
(1.100.21.5.1.01.25) vorgesehen.  
Die Umzugskosten werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 durch das Fachamt 
angemeldet. 
 
4.6   Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960  
Das Gebäude ist in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt.  
Die Maßnahme der Vorlage ist ein Umbau ohne Flächenzuwachs.  
Die Nutzungskosten erhöhen sich in der KG300 aufgrund der Neuinstallation eines 
Fettabscheiders sowie in der KG400 aufgrund höherer Instandhaltungskosten aufgrund des 
Umbaus   
  
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2027 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
1.500 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
37.516 
Summe für das volle Jahr: 
39.016  
 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.08.26 in Betrieb. Die anteiligen  
Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
500 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
12.505 
Summe anteilig: 
13.005  
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan.  
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  bereits erfolgt   geplant x  nicht nötig 
 
7.  Besonderheiten   
keine 
  
14 von 23 in Zusammenstellung
15/15 
 
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Die Vorlage basiert auf dem Beschluss VII-DS-01935. Erfolgt keine Beschlussfassung, kann 
die Bereitstellung der benötigten Kapazitäten in den Folgejahren nicht abgesichert werden. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
2 Anlage 2 - Bauzeichnungen (öffentlich) 
 
 
15 von 23 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
0 Oberschule 
0 Nutzung 
Uhlandstraße 04177 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Umbau 0
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 09.08.2023 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9140 
316 Versorgung Strom 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 0
310 Versorgung 0 0
321 Entsorgung Schmutzwasser 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 1.500 500 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9910 
320 Entsorgung 1.500 500 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 0 0
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 Oberschule Uhlandstraße1.100.21.5.1.01.28 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
16 von 23 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4211 2000 
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 0 0
361 Dienste Kontrollen 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 0
379 Einnahme 0 0 0 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 1.500 500 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 8.367 2.789 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 18.387 6.129 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 494 165 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 10.268 3.423 Oberschule Uhlandstraße 1.100.21.5.1.01.28 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 37.516 12.505 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.08.2023 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 6
KG 300 4
KG 400 4
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,50 
KG 300 0,33 
KG 400 0,33 
Inspektion, Wartung 
Seite 2
17 von 23 in Zusammenstellung
18 von 23 in Zusammenstellung
19 von 23 in Zusammenstellung
20 von 23 in Zusammenstellung
21 von 23 in Zusammenstellung
22 von 23 in Zusammenstellung
23 von 23 in Zusammenstellung