Planungsbeschluss Komplexsanierung Schulgebäude Astrid-Lindgren-Schule / Schulgebäude Löbauer Straße 46
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-08190-NF-02
Datum: 2019-08-28
Vorlagenart: Neufassung Beschlussvorlage

1/11
 
Ratsversammlung 
 
 
Neufassung Nr. VI-DS-08190-NF-02 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
 
Betreff: 
Planungsbeschluss Komplexsanierung Schulgebäude Astrid-Lindgren-Schule / 
Schulgebäude Löbauer Straße 46 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen   Vorberatung 
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule   Vorberatung 
SBB Nordost   Anhörung 
Ratsversammlung  04.09.2019 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Planungsbeschluss wird für folgende Einzelmaßnahmen gefasst: 
- Komplexsanierung Gebäude Löbauer Straße 46 mit Erweiterung 
- Komplexsanierung Gebäude Volksgartenstraße 16 (heutiges Gebäude des Astrid-
Lindgren-Schule) 
- Interim 
2. Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphasen 1 - 4 HOAI) 
betragen ca. 2.440.000 € und teilen sich wie folgt auf: 
Komplexsanierung mit Erweiterung Gebäude Löbauer Straße 46 1.550.000 € 
Komplexsanierung Gebäude Volksgartenstraße 16      790.000 € 
Interim              100.000 € 
3. Die Auszahlungen für die Komplexsanierung Gebäude Löbauer Straße einschließlich 
Interim sind im Finanzhaushalt im PSP-Element GS REA Löbauer Straße 46 
(7.0001784.700) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
 
 2019:      50.000 € 
 2020:    750.000 € 
 2021:    850.000 € 
 
Die Einordnung der Jahresscheibe 2021 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 
2021/22 innerhalb des Zuschussbudgets des Fachamtes.  
 

2/11
Die Auszahlungen für die Komplexsanierung Gebäude Volksgartenstraße 16 sind im 
Finanzhaushalt im PSP-Element Astrid-Lindgren-Schule, Sanierung, (7.0001736.700) 
wie folgt vorgesehen: 
 
  2021:     50.000 € 
  2022:   280.000 € 
  2023:   460.000 € 
 
Die Einordnung der Jahresscheiben 2021 bis 2023 erfolgt im Rahmen der jeweiligen 
Haushaltsplanung 2021/22 bzw. 2023/24 innerhalb des Zuschussbudgets des 
Fachamtes. 
 
4. Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung mit 
Kassenwirksamkeit in 2020 i.H. von 535.000 € für die Komplexsanierung Gebäude 
Löbauer Straße 46 einschließlich Interim vorgesehen. 
 
5. Die nicht verbrauchten investiven Haushaltsmittel werden im Rahmen des 
Jahresabschlusses 2019 als Ermächtigungsübertrag in das Folgejahr übertragen. 
6. Bis zum 31. März 2020 wird ein Planungsbeschluss zur Deckung des zusätzlichen 
Bedarfes an Sportanlagen bei Inbetriebnahme des zweiten Grundschulgebäudes 
vorgelegt. 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Stadtbezirkt Nordost.  
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
 
Am Standort der Löbauer Straße 46 ist geplant, das bestehende Schulgebäude komplex zu 
sanieren und auf eine 5-zügige Grundschule mit 2 DaZ-Klassen unter Berücksichtigung einer 
bis 20%igen Überbelegung zu erweitern. In das sanierte und erweiterte Gebäude zieht die 
Astrid-Lindgren-Schule um. Anschließend erfolgt die Komplexsanierung des Gebäudes 
Volksgartenstraße 16 für eine 3,5-zügige Grundschule. Zur Abdeckung temporärer 
Kapazitätsengpässe ist ab dem Schuljahr 2021/22 ein Interim erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3/11
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
2019 
2020 
2021 
 
 
50.000 
750.000 
850.000 
 
7.0001784.700 
 
 
 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
4/11
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
Nachhaltige Mobilität 
Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
Positive Rahmen-
bedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
Leistungsfähige 
technische Infrastruktur 
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
Bezahlbares Wohnen 
Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
Lebenslanges Lernen 
Sichere Stadt 
 
 
 
  
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
Weltoffene Stadt 
Vielfältige, lebendige 
Kultur- und Sport-
landschaft 
Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
excellente Forschung 
Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
Imageprägende 
Großveranstaltungen 
Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen 
 
trifft nicht zu  
 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht erforderlich.  
 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
In Schönefeld besteht dringender Handlungsbedarf zur Sanierung der Astrid-Lindgren-
Schule und zur Erhöhung der Kapazitäten im Grundschulbereich. Damit die notwendigen 
Maßnahmen termingerecht umgesetzt werden können, ist ein kurzfristiger Planungsstart 
erforderlich. 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht erforderlich.  
 
III.  Strategische Ziele 
5/11
 
Die umfassende Modernisierung und Erweiterung des Schulgebäudes an der Löbauer 
Straße 46 und die Sanierung des Gebäudes Volksgartenstraße 16 (heutiges Schulgebäude 
der Astrid-Lindgren-Schule) schaffen die Möglichkeit, durch weitgehende Anlehnung an die 
Schulbaustandards für Neubauten, zukunftsorientierte Schulangebote in Schönefeld zu 
schaffen. Die zukünftig barrierefreien Gebäude verbessern die Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt. Das Projekt wird in einem Schwerpunktgebiet der integrierten 
Stadtteilentwicklung realisiert. 
 
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
1.1 Ausgangslage / Notwendige Kapazitäten 
 
Das heutige Gebäude der Astrid-Lindgren-Schule in der Volksgartenstraße 16 ist in 
einem stark sanierungsbedürftigen Bauzustand und bedarf deshalb einer 
Komplexsanierung. 
Gleichzeitig ist im Einzelschulbezirk der Astrid-Lindgren-Schule bereits derzeit eine 
Bedarfsüberschreitung des Kapazitätsrichtwertes festzustellen. Die Typenschule aus 
dem Jahr 1975 hat einen Kapazitätsrichtwert von 3,5 Zügen. Dies entspricht 14 Klassen. 
Derzeit werden 17 Klassen an der Astrid-Lindgren-Schule unterrichtet. Durch eine 
Überbelegung gegenüber dem ausgewiesenen Kapazitätsrichtwert bis zu 20 Klassen 
kann bis zum Schuljahr 2020/21 die Platzkapazität kompensiert werden. Ab dem 
Schuljahr 2021/22 können keine weiteren Schüler mehr aufgenommen werden. 
Die nachfolgende Tabelle 1 dokumentiert die Schulentwicklungsplanung mit den zu 
erwartenden Schülerzahlen einschließlich der Bedarfs- und Kapazitätsplanung in Zügen. 
Einzelschulbezirk 
A.-Lindgren-Schule 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
2022/23 
2023/24 
2024/25 
2025/26 
2026/27 
2027/28 
2028/29 
2029/30 
2030/31 
Schülerprognose 367 385 401 426 464 489 516 531 541 554 566 577 583 
Bedarf Klassen 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 28 28 28 
Astrid-
Lindgren-
Schule 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Kapazität 
in Zügen neuer 
Schulstand-
ort 
Schönefeld 
0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 
Summe 
Züge 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5 5 5 9 9 9 9 9 
Bedarf in 
Zügen 4,25 4,5 4,75 5,25 5,5 6 6,25 6,5 6,75 7 7 7 7  
Überhang -0,75 -1 -1,25 -1,75 -2 -1 -1,25 -1,5 2,25 2 2 2 2 
 
Auf Grundlage der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung bedarf es im Schulbezirk 
der Astrid-Lindgren-Schule einer Kapazitätserweiterung. Zur Sicherstellung der 
Versorgung sind 7 Züge erforderlich. Um Bedarfe im Bereich der benachbarten Clara-
Wieck-Schule auffangen zu können, muss ein weiterer Zug geschaffen werden. 
Insgesamt besteht ein Bedarf von 8 Zügen. Hieraus resultiert die Notwendigkeit für 
einen neuen Grundschulstandort. 
Tabelle 1: Schülerzahlen mit Darstellung der Bedarfs- und Kapazitätsplanung in Zügen 
6/11
Da eine neue Grundschule zum Schuljahr 2021/22 noch nicht zur Verfügung steht, ist 
ein Interim für 4 Klassen für 5 Jahre notwendig. 
 
1.2 Standort der neuen Schule  
 
Eine intensive Standortsuche hat ergeben, dass im Schulbezirk der Astrid-Lindgren-
Schule in Schönefeld bzw. Abtnaundorf keine weiteren bisher anders genutzten 
Grundstücke für eine Grundschule zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund sollen das 
vorhandene Schulgebäude an der Löbauer Straße 46 nach einer Komplexsanierung mit 
Erweiterung für die Astrid-Lindgren-Schule genutzt werden und das heutige 
Schulgebäude der Astrid-Lindgren-Schule nach einer Komplexsanierung für die 
zusätzlichen Grundschulbedarfe zu nutzen. Am Schulstandort sind eine 3-Feld-DDR-
Typenhalle sowie ein Schulgarten und Sportfreiflächen vorhanden. 
Das Gebäude Löbauer Straße 46 wird derzeit als Interim für die Oberschule 
Ihmelsstraße genutzt. Zum Schuljahresbeginn 2021/22 wird diese Zwischennutzung 
beendet. 
Die Sanierung des Gebäudes Löbauer Straße 46 wird im Frühjahr 2024 abgeschlossen 
sein. Zu Beginn des Schuljahres 2024/25 zieht die Astrid-Lindgren-Schule in dieses 
Gebäude um. Das Gebäude Volksgartenstraße 16 wird dann in leerem Zustand bis zu 
Beginn des Schuljahres 2026/27 für den Grundschulbedarf komplex saniert. 
Bis zum Umzug in das Gebäude Löbauer Straße 46 erfolgen im jetzigen Schulgebäude 
der Astrid-Lindgren-Schule weitere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung (u.a. 
Instandsetzung der Fensterrahmen in den Unterrichtsräumen, Sanierung von 3 
Toilettentrakten, Reparatur der Heizung, Errichtung einer Garderobe im ehemaligen 
Eingangsbereich im EG), um die Lernbedingungen für die Übergangszeit zu verbessern. 
Diese Maßnahmen werden mit der Schulleitung und den Elternvertretern abgestimmt. 
Der neue Doppelgrundschulstandort befindet sich im Stadtbezirk Nordost, Gemarkung 
Leipzig-Schönefeld. Er ist fußläufig gut an das südlich angrenzende Wohngebiet, eine 
Neubausiedlung aus den 1970er Jahren, sowie an die nördlich und westlich der 
Gorkistraße und der Löbauer Straße liegenden Altbaugebiete angebunden. 
 
1.3  Angepasste Kapazitätsplanung 
 
Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt die angepasste Kapazitätsplanung bei Realisierung 
der beschriebenen Maßnahmen. 
  
7/11
Tabelle 2: Angepasste Kapazitätsplanung in Zügen 
 
Einzelschulbezirk 
A.-Lindgren-Schule 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
2022/23 
2023/24 
2024/25 
2025/26 
2026/27 
2027/28 
2028/29 
2029/30 
2030/31 
Schülerprognose 367 385 401 426 464 489 516 531 541 554 566 577 583 
Bedarf Klassen 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 28 28 28 
Schule 
Volksgarten-
straße 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0 0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5  
Kapazität in 
Zügen Schule 
Löbauer 
Straße 
0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 
 Interim    1 1 1 1 1      
Summe Züge 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 6 6 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
Bedarf in 
Zügen 4,25 4,5 4,75 5,25 5,5 6 6,25 6,5 6,75 7 7 7 7 
Verlagerungs-
bedarf Clara-
Wieck-Schule 
        1 1 1 1 1 
 
Überhang -0,75 -1 -1,25 -0,75 -1 -1,5 -0,25 -0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 
 
Ein Teil des Bedarfs bis zum Schuljahr 2026/27 wird durch Überbelegung gegenüber 
dem Kapazitätsrichtwert gedeckt. 
 
1.4  Versorgung mit Oberschulplätzen 
 
Bisher war geplant, das Schulgebäude an der Löbauer Straße nach Beendigung der 
Funktion als Auslagerungsobjekt zu einem Oberschulstandort zu entwickeln. Diese 
Oberschule sollte u.a. auch zur Versorgung von Mockau dienen. Im Schulnetzplan 2019 
ist vorgesehen, in Mockau eine mindestens zweizügige Oberschule zu errichten. Es wird 
in diesem Zusammenhang geprüft, ob hierdurch das Erfordernis für eine weitere 
Oberschule in Schönefeld entfällt bzw. der etwaige Restbedarf durch Erweiterung 
bestehender Oberschulen abgedeckt werden kann. 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
  
2.1 Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes an der Löbauer Straße/  
Umzug der Astrid-Lindgren-Schule 
 
Das Schulgebäude Löbauer Straße 46 soll bis zu Beginn des Schuljahres 2024/25 
komplex saniert und erweitert werden. Die Schule wird mit 5 Zügen und zwei DaZ-
Klassen (Deutsch als Zweitsprache) sowie Schulhort unter Berücksichtigung einer bis zu 
20%igen Überbelegung geplant. Durchgängig können in der Grundschule bei einer 
maximalen Klassenstärke von 28 Schülern 560 Schüler untergebracht werden. Unter 
Berücksichtigung zweier DaZ-Klassen à 28 Schüler und zudem einer möglichen 
Überbelegung von 20% ist im Schulobjekt eine Schulnutzung für insgesamt 728 Schüler 
möglich. 
8/11
Ein Erweiterungsbau, in einer in Form und Kubatur des Bestandes vorgegebenen 
Weise, soll das Schulhaus nach Norden ergänzen. Nördlich der horizontalen und 
bestehenden Erschließungszone soll im UG die Speisung um eine Ausgabeküche 
erweitert werden. Im EG können Räume wie ein Foyer, eine Bibliothek oder eine Aula 
mit einem zentralen Eingang angeordnet werden. Im 1.OG bis zum 3. OG sollen je drei 
Unterrichtsäume mit Garderoben und einer zusätzlichen vertikalen Erschließung 
entstehen. Die horizontale und bestehende Erschließung wird so optimal ausgenutzt und 
die Sanitärtrakte können in ihrer Verortung bestehen bleiben und ggf. vergrößert 
werden. 
Die Baumaßnahme wird bis zum Schuljahr 2024/25 abgeschlossen sein. Die Astrid-
Lindgren-Schule zieht dann in das sanierte Gebäude ein. 
 
2.2 Sanierung des Gebäudes Volksgartenstraße 16  
 
Das Schulgebäude an der Volksgartenstraße 16 wird ab 08/2024 bis zu Beginn des 
Schuljahres 2026/27 komplex saniert. Das Schulgebäude wird für 3,5 Züge 
Grundschulbedarf mit Schulhort unter Berücksichtigung einer bis zu 20%igen 
Überbelegung geplant. Durchgängig können in diesem Grundschulgebäude bei einer 
maximalen Klassenstärke von 28 Schülern 392 Schüler untergebracht werden. Unter 
Berücksichtigung der möglichen Überbelegung von 20% können im Gebäude maximal 
470 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. 
2.3 Interim  
 
Durch das starke Aufwachsen der Schülerzahlen wird ab dem Schuljahr 2021/22 ein 
Interim für 4 Klassen für 5 Jahre notwendig. Dieses muss parallel zur Planung der 
Komplexsanierung und Erweiterung der Löbauer Straße 46 geplant und errichtet 
werden. Es soll auf den Freiflächen des Schulstandortes platziert werden. 
Aufgrund des temporären Charakters soll ein Raumsystem in einfacher Bauweise (z.B. 
Containerbau) errichtet werden. Die bisherigen Erfahrungen mit entsprechenden 
Systemen haben gezeigt, dass eine Anmietung für einen Zeitraum von 5 Jahren nicht 
wirtschaftlich ist. 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Die Umsetzung der Maßnahmen soll gemäß nachfolgendem Zeitplan erfolgen: 
 Löbauer Str. 46 Volksgartenstr.16 
Planungsbeschluss  09/2019 09/2019 
Abschluss VgV-Verfahren bis 04/2020 04/2020 
Planung LP1-3 bis 01/2021 05/2023 
Planung LP4 / Bauantrag bis 06/2021 10/2023 
Baubeschluss 06/2021 10/2023 
Abgabe Antrag Fördermittel  [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Baubeginn (bauvorbereitende MN) 04/2022 08/2024 
Baufertigstellung 04/2024 06/2026 
Nutzungsbeginn 08/2024 08/2026 
 
Die Planung und Realisierung des Interims erfolgt bis 06/2021. 
9/11
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
4.1. Investitionsaufwand  
 
Die Planungskosten für die Vorbereitung und Durchführung des VgV-Verfahrens, 
Planungen bis einschließlich zur LPH 4 einschließlich planungsbegleitender Gutachten 
betragen ca. 2.340.000 € und werden in den Jahren 2019 bis 2023 benötigt.  
Die Planungskosten für das Interim bis einschließlich LPH 4 betragen ca. 100.000 € und 
werden in den Jahren 2019 und 2020 benötigt. 
Die prognostizierten Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: 
   
Kostenrahmen         nach DIN 276 Kosten in EUR brutto     
KG Kostengruppe Schulgebäude Löbauer 
Straße 46 
Schulgebäude 
Volksgartenstraße 16 Interim Gesamtkosten 
100 Grundstück 0 0 20.000 20.000 
200 Herrichten und Erschließen  270.000 270.000 50.000 590.000 
300 Bauwerk-Baukonstruktion  10.500.000 4.275.000 580.000 15.355.000 
400 Bauwerk- Technische Anlagen  4.500.000 1.830.000 250.000 6.580.000 
500 Außenanlagen 1.220.000 1.040.000 152.000 2.412.000 
600 Einrichtung und Ausstattung* 740.000 690.000 39.000 1.469.000 
700 Baunebenkosten    4.300.000 1.830.000 236.000 6.366.000 
Summe 21.530.000 9.935.000 1.327.000 32.792.000 
 
Kostenrahmen nach DIN 276 in EUR Brutto (Stand 08/2018) 
* Die Kosten der Kostengruppe umfassen sowohl Kosten im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die 
konkrete Aufschlüsselung und Zuordnung der Kostenanteile zum Finanz- und Ergebnishaushalt kann erst mit 
dem Baubeschluss und auf Grundlage der Raumplanung erfolgen 
 
Die Ermittlung des Kostenrahmens bezieht sich auf die Hochrechnung der zu 
bemessenen Flächenannahmen gemäß Raumprogramm und Kostenkennwerten des 
BKI Baukosten Gebäude 2018 für Schulneubauten. 
Mit Erstellung des Baubeschlusses werden die oben aufgezeigten Kosten auf Grundlage 
der Entwurfsplanung (LP 3) präzisiert und als Baukosten Teil des Baubeschlusses. 
 
4.2 Finanzierungsplan 
 
Durch die kapazitätsbedingt notwendige Verschiebung der im Haushaltsplan 
vorgesehenen Mittel für die geplante Sanierungsmaßnahme an der Astrid-Lindgren-
Schule stehen im Haushalt Mittel für die Planung und Umsetzung der Grundschule an 
der Löbauer Straße 46 zur Verfügung. 
Die Mehrauszahlungen für die Planungsleistungen im Haushaltsjahr 2019 i.H.v. von 
50.000 € sowie im Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 750.000 € werden über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO 
i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung 2019/20 gedeckt. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-
Element „Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung“ (7.0001736.700).  
10/11
Zur jahresübergreifenden Beauftragung der Planungsleistung wird eine 
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 mit Kassenwirksamkeit 2020 i.H.v. 
535.000 € über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 
SächsKomHVO i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung 2019/2020 gedeckt. Die Deckung 
erfolgt aus dem PSP-Element „Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung“ 
(7.0001736.700).      
Die Mittel werden in gleicher Höhe der Maßnahme „Astrid-Lindgren-Schule, 
San.+Erweiterung im Haushaltsjahr 2021 im Rahmen der Haushaltsplanung zum 
Doppelhaushalt 2021/22 innerhalb des Zuschussbudgets des AfJFB wieder zur 
Verfügung gestellt. 
Sofern geeignete Fördermittelprogramme vorliegen ist vorgesehen, nach Fertigstellung 
der jeweiligen LPH 3 Fördermittelanträge zu stellen. 
 
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung   
 
PSP-Element   7.0001784 – Jahresscheiben 2019-2024 
Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gesamt 
Auszahlungen 50.000 750.000 850.000 300.000 1.200.000 7.500.000 10.650.000 
Einzahlungen    0 171.000 684.000 4.275.000 5.130.000 
Zuschuss 50.000 750.000 850.000 129.000 516.000 3.225.000 5.520.000 
VE kw    535.000 0 0 1.000.000 7.500.000 9.035.000 
 
Die Jahresscheiben 2021 bis 2024 werden als Ergebnis der Planung im künftigen 
Baubeschluss angepasst und entsprechend im Aufstellungsverfahren der folgenden 
Doppelhaushalte innerhalb des Zuschussbudgets des AfJFB berücksichtigt. 
 
Die Einordnung der notwendigen Mittel für die Sanierung des Gebäudes 
Volksgartenstraße 16 im PSP-Element 7.0001736 erfolgt im Rahmen der 
Haushaltsplanung für den Haushalt 2021/22. 
 
4.4 Folgekosten 
 
Die Höhe der Folgekosten wird im Rahmen der Baubeschlüsse auf Grundlage der 
Entwurfsplanungen eingeschätzt. 
 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Etwaige Auswirkungen auf den Stellenplan werden in den jeweiligen Baubeschlüssen 
ausgewiesen. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
In einer frühzeitigen Planungsphase ist vorgesehen, ein Beteiligungsverfahren in 
Anlehnung an eine sogenannte Phase 0 mit den Akteuren der Astrid-Lindgren-Schule 
11/11
durchzuführen. Diese Maßnahme wird vom Amt für Jugend, Familie und Bildung 
gesteuert. Hierbei wird es im Wesentlichen um die innere Gestaltung der Gebäude und 
der Gestaltung der Freianlagen gehen. Ebenso ist vorgesehen, die Bürgerinnen und 
Bürger zu beteiligen und dies über den Stadtbezirksbeirat Nordost sicherzustellen. 
Hierbei stehen Aspekte der außenschulischen Nutzung im Fokus. 
 
7. Besonderheiten  
 
Auf Grund der räumlichen Nähe zur Astrid-Lindgren-Schule in der Volksgartenstraße 16 
beruht die Strategie auf dem Gedanken, zukünftig einen Doppelgrundschulstandort in 
der geographischen Mitte von Schönefeld zu schaffen. Dieser Standort bildet die 
Nahtstelle zwischen den beiden Ortsteilen Schönefeld-Abtnaundorf und Schönefeld-Ost. 
Zum Schuljahresbeginn 2021/22 kann das heutige Interim der Oberschule Ihmelsstraße 
aus dem Gebäude der Löbauer Straße 46 ausziehen und es besteht die Möglichkeit der 
Komplexsanierung des leeren Schulgebäudes. 
In das sanierte und erweiterte Gebäude zieht die Astrid-Lindgren-Schule um. 
Anschließend erfolgt die Komplexsanierung des Gebäudes Volksgartenstraße 16 zur 
Erweiterung von Grundschulkapazitäten in diesem Stadtgebiet. 
Das Schulgelände ist ausreichend groß, um einen Erweiterungsbau zu errichten und ein 
Interim auf den Pausenhofflächen zur Überbrückung von Bedarfsspitzen während der 
Bauzeit zu platzieren.  
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Erfolgt keine Beschlussfassung zum Vorhaben, kann die Sanierung der beiden 
Schulgebäude und die Bereitstellung der benötigten Kapazitäten nicht rechtzeitig 
abgesichert werden. 
 
Anlagen: 
 
Lageplan