25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und offenen Freizeittreffs (Stand 30.06.2023)
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-08907-NF-01
Datum: 2023-10-11
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/7 
 
 
 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-08907-NF-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
 
Betreff: 
25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und 
offenen Freizeittreffs (Stand 30.06.2023) 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
FA Jugend, Schule und Demokratie  Information zur 
Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau  Information zur 
Kenntnis 
SBB Mitte  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nordost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Ost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Südost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Süd  Information zur 
Kenntnis 
SBB Südwest  Information zur 
Kenntnis 
SBB West  Information zur 
Kenntnis 
SBB Alt-West  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nordwest  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nord  Information zur 
Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der 25. Sachstandsbericht (Stand 30.06.2023) zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und offenen 
Freizeittreffs wird zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug 
 
Stadt Leipzig 
 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
X  Sonstiges: 
 
1 von 46 in Zusammenstellung
2/7 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September  
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die  
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes  
informiert.  
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschulen 
(GMS) mit den jeweiligen Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und 
Berufsschulzentren (BSZ).  
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung (HzE) 
sowie Offene Freizeit-Treffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen x nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
  
2 von 46 in Zusammenstellung
3/7 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
 Trifft nicht zu     
 
 
  
3 von 46 in Zusammenstellung
4/7 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) x keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
x Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer x nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung x ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
 
Sachverhalt 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben. 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
III.  Strategische Ziele 
 
Strategische Ziele sind aufgrund des Inhalts der Vorlage nicht zutreffend. 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September  
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die  
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes  
informiert.  
4 von 46 in Zusammenstellung
5/7 
 
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 13.10.2022 beschlossenen „Schul- und 
Kitabaustrategie“ VII-DS-07361-NF-04 erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der 
Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschule 
(GMS) mit den jeweiligen Schulsporthallen (SH) sowie Förderschulen (FÖS) und 
Berufsschulzentren (BSZ).  
 
Die Vorhaben für Kindertagesstätten (Kita), Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung (HzE) 
sowie Offene Freizeit-Treffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
2. Ausführliche Darstellung der Information 
 
In Anlehnung an die Schul- und Kitabaustrategie mit Einordnung nach Blöcken bzw. 
Kapazitätserweiterung und -sicherung erfolgt die Sortierung der Baumaßnahmen in den 
Anlagen. Die Anlagen werden zudem nach Objektnutzung wie folgt untergliedert:  
 
 a) für Schulbau  
 b) für Kita, HzE sowie OFT  
 
In Anlage 0 wird die Anlagenübersicht mit Turnus der Berichterstattung dargestellt. Die 
Anlagenstruktur und die Zeiträume der Berichterstattung zu den einzelnen Anlagen wurde 
mit Anpassung des 23. Sachstandsberichts (VII-Ifo-08035) abgestimmt.  
 
Auf die ausführlichen Erläuterungen zum Vorbereitungs- und Umsetzungsstand der 
Sofortschulen (VI-DS-05899-NF-21) wird verzichtet. Die Berichterstattung der bereits im Bau 
befindlichen Maßnahmen (Gymnasium Wiederitzsch in der Messe-Allee sowie Gymnasium 
„Prager Spitze“ in der Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße) sind in den 
vorhandenen Anlagen zur Terminübersicht und den Finanzdaten enthalten. 
  
Detaillierte Information zu den Anlagen   
 
Anlagen 1a und 1b Terminübersicht  
 
In den Anlagen „Terminübersicht Schulbau“ (Anlage 1a) und „Terminübersicht 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs“ (Anlage 1b) werden sowohl 
geplante als auch in Realisierung befindliche Baumaßnahmen mit den jeweiligen 
Projektständen abgebildet. Für eine bessere Prognose und Übersichtlichkeit wurden 
zusätzliche Spalten mit Informationen ergänzt.  
 
Die Einschätzung der Verwaltung wird mit einem Ampelsystem hinterlegt, welches  
keine Terminverschiebung (grün), unkritische Terminverschiebungen (gelb) oder kritische 
Terminverschiebungen (rot) im Planungs- oder Bauprozess bei den einzelnen Vorhaben 
anzeigt.  
 
Anlagen 2a und 2b Finanzdaten 
 
In den jeweiligen Anlagen „Finanzdaten“ werden die aktuellen Beschlüsse einschließlich der 
mit dem jeweiligen Beschluss bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, 
Zuschüsse) und bestätigte Änderungen zu Mehrkosten getrennt nach Schulbau (Anlage 2a) 
und Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs (Anlage 2b) dargestellt.  
 
Über die Mehrkosten und Mittelumwidmungen, die sich aus der Entscheidungsbefugnis des 
Oberbürgermeisters gemäß § 21 der Hauptsatzung (VII-DS-06361-NF-04 vom 15.12.2022) 
ergeben wird ergänzend auf die Anlagen 3a bzw. 3b verwiesen.  
 
5 von 46 in Zusammenstellung
6/7 
 
Sämtliche Beträge werden inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen. 
 
Anlagen 3a und 3b Übersicht unterjährige Mittelumwidmungen  
 
Unterjährige Mittelumwidmungen gemäß folgenden Gesetzesgrundlagen 
 
- § 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (über-/außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen) 
- § 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
- § 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Aufwendungen, Auszahlungen, 
Verpflichtungsermächtigungen)  
 
werden, getrennt nach Schulbau (Anlage 3a) bzw. Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, 
Offene Freizeittreffs (Anlage 3b) ausgewiesen. Die Berichterstattung erfolgt entsprechend 
den Regelungen zu Wertgrenzen der Hauptsatzung. Dabei werden Mehrkosten aus 
Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind. 
 
Anlagen 4a und 4b Erläuterung risikobehafteter Vorhaben  
 
Die Anlage 4 enthält eine Kurzerläuterung der risikobehafteten Vorhaben aufgrund kritischer 
Terminverschiebungen. Ziel der Verwaltung ist es, bei kritischen Terminverschiebungen 
zeitnah Gegensteuerungsmaßnahmen zu erarbeiten, umzusetzen und darüber in folgenden 
Berichten zu informieren.  
 
Risikobehaftete Schulbauvorhaben sind in Anlage 4a dargestellt. Risikobehaftete 
Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung und Offene Freizeittreffs liegen zum jetzigen Bericht 
nicht vor.  
 
Anlage 5 Kapazitäten Schulen 
 
In der Anlage 5 erfolgt der Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Kapazitäten für 
Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Dafür werden für die 
benötigten Schulkapazitäten die Planung (Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig, 
Fortschreibung 2019, VI-DS-06070-NF-01) mit der aktuellen Prognose abgeglichen.  
 
Die verfügbaren und neu entstehenden Kapazitäten nach Baumaßnahmen werden in der 
Anlage statt wie bisher in Klassen nun in Zügen dargestellt. Hierbei sind der allmähliche 
Aufwuchs der Schulen und gegebenenfalls die Teilnutzung der Schule als Vorinterim zu 
berücksichtigen.  
 
Zusätzlich werden in der Anlage für die Schularten Oberschule und Gymnasium die 
Kapazitätsveränderungen aufgeführt, die sich durch Bildung von Vorinterims zukünftiger 
Schulen in den Bestandsschulen ergeben. 
 
In den Tabellen wird der voraussichtliche Bedarf an Zügen und Eingangsklassen (auf 
Grundlage des Schulentwicklungsplanes) den bestehenden Zügen zuzüglich 
Kapazitätserweiterungen und Kapazitätsänderungen durch Vorinterims gegenübergestellt. 
 
Die bei Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien ausgewiesenen Kapazitätsdefizite 
(siehe Differenz) werden durch Doppelnutzung von Unterrichtsräumen für Schule und Hort, 
Nutzung von Gruppenräumen und Fachunterrichtsräumen für andere Räume und 
Überbelegung der Klassen (siehe Auslastung) kompensiert. Aufgrund dieser Maßnahmen 
kann der Kapazitätsbedarf gedeckt werden. 
 
Der Teilschulnetzplan für Gemeinschaftsschulen wird derzeit erarbeitet.  Zu den Inhalten des 
Teilschulnetzplanes Gemeinschaftsschulen und der damit verbundenen Anpassung der 
weiteren Schularten wird mit dem nächsten Berichtsturnus berichtet. 
 
6 von 46 in Zusammenstellung
7/7 
 
Anlage/n 
0 Anlage 0 - Anlagenübersicht (öffentlich) 
 
1 Anlage 1a - Terminübersicht Schulbaumaßnahmen (öffentlich) 
 
2 Anlage 1b - Terminübersicht Kita, HzE, OFT (öffentlich) 
 
3 Anlage 2a - Finanzdaten Schulbaumaßnahmen (öffentlich) 
 
4 Anlage 2b - Finanzdaten Kita, HzE, OFT (öffentlich) 
 
5 Anlage 3a - Mittelumwidmungen Schulbau (öffentlich) 
 
6 Anlage 3b - Mittelumwidmungen Kita, HzE, OFT (öffentlich) 
 
7 Anlage 4a - Erläuterung risikobehaftete Vorhaben Schulbau (öffentlich) 
 
8 Anlage 5 - Kapazitäten Schulen Stand 18.09.2023 (öffentlich) 
 
 
7 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita Anlagenübersicht Anlage 0
zu VII-Ifo-08907
Anlagen ab 23. Sachstandsbericht Berichtsturnus
Anlage 1 a Terminübersicht Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 2 a Finanzdaten Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 3 a Mittelumwidmung Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 4 a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, HzE, OFT
Anlage 5 Kapazitäten Schulen Schulen 30.06. jährlich
Anlage 6 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, HzE, OFT
Anlage 7 a Baukostenvergleiche Schulen 31.12. jährlich
b Kita, HzE, OFT
Anlage 8 Beschluss- und Kostenübersicht realisierter SchulbaumaßnahmenSchulen 31.12. jährlich
Berichterstattung zum Umsetzungsstand 
des Jahresvorhabenplan (Werterhaltung)
1/1
8 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
1 670 Max-Liebermann-Str. / 
Knöflerstr. Grundschule GS Neubau 2029 1 A 10.2023 06.2025 06.2026 06.20 26 07.2029 07.2029 - -
2 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sani erung 2032 1 B 08.2026 08.2028 08.2029 08.2029 07.2032 07.20 32 - -
3 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanie rung 2035 1 C 06.2029 05.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
4 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule (1. BA) GY Er weiterung 2028 2 A 08.2022 09.2024 04.2025 04.2025 07.2028 0 7.2028 VII-DS-07433 -
5 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule (Interim) GY Interim 2032 2 B 06.2027 06.2029 06.2030 06.2030 06.2032 06.2032 - -
6 712 Nordplatz 13 Leibnizschule (2.BA) GY Sanierung 2028 2 C 08.2022 09.2024 04.2025 04.2025 07.2028 07.2028 VII-DS- 07433 -
7 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel -Straße GS Neubau 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 11 .2024 12.2024 VI-DS-06977 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
8 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 
(SH) SH, GS Neubau 2024 3 A 04.2019 07.2021 05.2022 05.2022 11.20 24 12.2024 VI-DS-06977 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
9 19 Martin-Hermann-Straße 1 120. Schule GMS Sanierung 20 29 3 B 03.2023 10.2025 09.2026 09.2026 08.2029 08.2029 VII-D S-08026 -
10 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanieru ng 2031 3 C 08.2025 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
11 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung 2034 3 D 06 .2028 06.2030 06.2031 06.2031 07.2034 07.2034 - -
12 168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau 20 33 3 DD 09.2028 08.2030 09.2031 09.2031 08.2033 08.2033 - -
13 110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS Erweiterung 2022 4 A 04.2017 06.2018 10.2020 10.20 20 03.2022 08.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031 
14 508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS Sanierung 2022 4 AA 01.2020 02.2021 03.2021 03.202 1 08.2022 08.2023 VI-DS-00755 VII-DS-02035 
15 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS San ierung 2025 4 B 12.2020 07.2022 05.2023 09.2023 11.2025 07.2026 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06985 
16 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule an der Paul-Gruner -Straße GS Sanierung 2031 4 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.202 8 07.2031 07.2031 
17 48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstra ße OS Reaktivierung 2023 5 A 09.2018 06.2018 04.2020 07.2020 08.2023 10.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-03 
18 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Neubau 2025 5 AA 07.2021 04.2023 11.2023 11.2023 02.2025 02. 2025 VII-DS-02822 VII-DS-08025 
19 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2027 5 B 07.2021 02.2024 01.2025 01.2025 05.2027 05.2027 VII-DS- 02822 -
20 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanieru ng 2031 5 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 06.2031 06.2031 - -
21 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung 2034 5 D 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 06.2034 06.2034 - -
22 703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS Neubau 2036 5 E 06.2031 07.2033 08.2034 08.2034 07.20 36 07.2036 - -
23 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straß e GS, SH Neubau 2026 6 A 05.2020 01.2023 04.2024 08.2023 08.2 026 10.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498 
24 68 Rosenowstraße 56 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule (H2 ) BSZ Sanierung 2029 6 B 10.2023 11.2025 02.2027 02.2027 03.2 029 03.2029 VII-DS-08972 -
25 72 Kohlgartenstraße 58 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule 
(interim) BSZ Sanierung 2030 6 C 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.20 30 06.2030 - -
26 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 7 A 06.2022 02.2024 07.2024 07.2024 07.2026 07.2026 VII -DS-07086 -
Stand: 04.09.2023 
14:32 Uhr 1/7 
9 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
27 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung 2031 7 B 0 6.2025 06.2026 06.2028 06.2028 06.2031 06.2031 - -
28 681 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule G S Sanierung 2033 7 C 06.2028 06.2026 06.2030 06.2030 06.2033 06.2033 - -
29 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau 2025 8 A 01.2019 04.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12 .2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
30 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Ne ubau 2025 8 A 01.2019 02.2022 01.2023 10.2022 12.2025 12.202 5 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
31 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2029 8 B 06.20 24 06.2026 06.2027 06.2027 06.2029 06.2029 - -
32 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanier ung 2023 9 A 11.2019 07.2021 11.2021 01.2022 12.2023 07.2024 VII-DS-00402 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
33 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 2027 9 B 10.2022 08.2024 06.2025 06.2025 12.2027 12.2027 VII -DS-07445 -
34 204 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Lößnig / Marienbr unn GS Neubau 2031 9 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 07.203 1 07.2031 - -
35 509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG Neubau 2022 10 A 08.2017 05.2018 05.2019 05.2019 07.2022 05.2023 - § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
36 47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße (OS) OS Erweite rung 2022 10 A 08.2017 03.2018 03.2019 03.2019 07.2022 02.2023 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
37 505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau 2022 10 A 08.2017 06.2019 06.2020 06.2020 07.2022 04.2023 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
38 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF Sanierung 2023 10 A 08.2018 11.2021 05.2023 09.2023 07.2023 04.2024 - VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
39 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau 2023 10 A 10.2020 11.2021 04.2022 04.2022 08.2023 02.2024 VII-DS-01531 VII-DS-06311 
40 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße (GY) GY Neubau 2 023 10 AA 01.2019 10.2019 11.2020 10.2020 12.2023 01.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
41 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung 2024 10 B 09.2019 11.2021 02.2023 04.2023 07.2024 05.2025 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
42 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sa nierung 2026 10 C 09.2019 11.2021 11.2024 06.2025 07.2026 07.2027 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
43 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Ne ubau 2027 10 D 03.2020 06.2023 06.2025 08.2025 06.2027 06.2027 VII-DS-00935 -
44 779 Uhlandstraße 28 neue Schule Georg-Schwarz- 
Straße (OS ab 2025) OS Umnutzung 2026 11 A 09.2023 02.2025 02.2025 06.2026 06.2026 - -
45 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 202 5 11 B 03.2020 02.2022 08.2022 08.2022 02.2025 04.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
46 553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule GS Sanierung 20 30 11 C 06.2024 06.2026 06.2027 06.2027 06.2030 06.2030 - -
47 494 Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Neubau 2031 12 A 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
48 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung 20 34 12 B 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 06.2034 06.2034 - -
49 791 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule 
(Interim) GS Interim 2028 13 A 06.2024 07.2024 07.2025 07.2025 06.2028 06.2028 - -
50 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanieru ng 2029 13 B 07.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2029 06.2029 - -
51 305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranu sstraße GMS Neubau 2029 14 A 02.2024 06.2025 06.2026 06.2026 06.2029 06.2029 - -
52 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung 2031 14 B 06.2 025 06.2024 06.2028 06.2028 06.2031 06.2031 - -
Stand: 04.09.2023 
14:32 Uhr 2/7 
10 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
53 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule (Interim ) FÖS Interim 2027 15 A 09.2023 05.2025 02.2026 02.2026 05.20 27 05.2027 VII-DS-08807 -
54 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanier ung 2029 15 B 09.2023 02.2026 07.2027 07.2027 11.2029 11.202 9 VII-DS-08807 -
55 314 Garskestraße 21 90. Schule GS Sanierung 2032 15 C 08. 2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
56 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße GS Neubau 2028 16 A 03.2022 12.2023 08.2025 08.2025 07.2028 0 7.2028 VII-DS-06864 -
57 565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule 
(Erweiterung) GY Erweiterung 2031 16 B 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07. 2031 07.2031 - -
58 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau 2024 17 A 07.2021 10.2021 02.2022 02.2022 08. 2024 10.2024 VII-DS-02831 VII-DS-06310- 
DS-02 
59 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS N eubau 2026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 03.2023 06.2026 06.2 026 VII-DS-02831 VII-DS-07385 
60 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau 2026 17 B 07.2021 11.2022 09.2023 03.2023 06. 2026 06.2026 VII-DS-02831 VII-DS-07385 
61 701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY Interim 2022 18 A 12.2021 01.2022 01.2022 07.2022 12.2022 - VII-DS-02805 
62 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierun g 2024 18 B 07.2021 06.2022 06.2022 03.2024 03.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
63 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS E rweiterung 2029 19 A 01.2021 07.2026 08.2027 08.2027 07.202 9 07.2029 VII-DS-01933 -
64 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS S anierung 2027 19 B 01.2021 12.2023 08.2024 08.2025 07.2027 08.2027 VII-DS-01933 -
65 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. B A) SH, OS Neubau 2029 19 C 01.2021 07.2026 08.2027 08.2027 07 .2029 07.2029 VII-DS-01933 -
66 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (Inter im) GS Interim 2025 20 A 06.2023 09.2024 09.2024 02.2025 02.2025 - VII-DS-08539 
67 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanie rung 2027 20 B 05.2020 06.2023 03.2025 03.2025 06.2027 06.20 27 VII-DS-00944 VII-DS-08539 
68 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH , GS Neubau 2029 20 C 05.2020 08.2025 07.2027 07.2027 07.202 9 07.2029 VII-DS-00944 -
69 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Interim) GY Interim 2025 21 A 06.2021 04.2024 02.2025 02.2025 06.2025 06.2025 VI-DS-02633 -
70 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Haus 1) GY Sanierung 2027 21 B 06.2021 04.2024 11.2024 02.2025 08.2027 08.2027 VI-DS-02633 -
71 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(SH) SH, GY Neubau 2029 21 C 01.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2 029 07.2029 - -
72 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (I nterim) GY Interim 2030 22 A 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 06.2030 06.2030 - -
73 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
(Außenstelle) GY Umbau 2029 22 B 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2029 07 .2029 - -
74 795 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schu le (Interim) GS Interim 2028 23 A 01.2024 07.2025 08.2026 08 .2026 07.2028 07.2028 - -
75 10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schul e (Haus II) GS Sanierung 2029 23 B 01.2024 07.2025 08.2026 0 8.2026 07.2029 07.2029 - -
76 777 Hohe Straße 19 Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau 2027 24 A 06.2022 07.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03. 2027 VII-DS-07088 -
77 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße (SH ) SH, OS Neubau 2029 24 B 08.2024 12.2026 03.2027 03.2027 07. 2029 07.2029 - -
78 796 Hillerstraße 7 Thomasschule (SH) SH, GY Neubau 202 9 24 C 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2029 07.2029 - -
Stand: 04.09.2023 
14:32 Uhr 3/7 
11 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
79 127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung (inn.) 2021 x 02.2016 05.2018 05.2019 05.2019 01.2021 01.2021 VI-DS-02 076 VI-DS-06378- 
DS-05 
80 102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, G S Neubau 2021 x 09.2016 03.2019 04.2020 04.2020 08.2021 02.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
81 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenbe rg GS Erweiterung 2021 x 10.2016 06.2018 03.2020 03.2020 09.2021 01.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
82 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 2021 x 11.2016 01.2019 01.2020 02.2021 10.2021 02.2023 VI-DS-02076 VI-DS-06378- 
DS-05 
83 113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS E rweiterung 2022 x 09.2017 06.2018 10.2020 10.2020 08.2022 05.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-01029- 
DS-01 
84 664 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterun g 2023 x 01.2022 04.2022 04.2022 04.2023 04.2023 - VII-DS-06519- 
DS-02 
85 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) S H, GY Neubau 2023 x 08.2018 12.2020 10.2021 02.2021 07.2023 04.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
86 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2023 x 09.2018 08.2018 08.2019 04.2020 08.2023 09.2023 VI-DS-02076 VI-DS-06378- 
DS-05 
87 91 Philipp-Rosenthal-Straße 61- 
63 Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 x 11.2018 12.2021 01.2022 01.2022 10.2023 12.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
88 690 Philipp-Rosenthal-Straße 61- 
63 Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau 2023 x 11.2018 12.2021 01.2022 01.2022 10.2023 02.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
89 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 2023 x 01.2018 07.2020 07.2021 07.2021 11.2023 11.2023 VI-DS-02 076 VI-DS-06378- 
DS-05 
90 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH) SH, G S Sanierung 2024 x 03.2022 03.2023 02.2024 05.2024 02.2025 - VII-DS-07306 
91 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY Neubau 2024 x 06.2018 10.2021 10.2022 10.2022 06.2024 06.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-06169- 
DS-01 
92 653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2024 x 04.2020 10.2022 03.2023 03.2023 07.2024 07.2024 VI-DS-06442- 
DS-02 VII-DS-07520 
93 501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau 2024 x 10.2019 03.2022 01.2023 02.2023 11.2024 06.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06738 
94 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule (SH ) SH, GS Sanierung 2025 x 04.2023 01.2024 06.2024 01.2025 07.2025 - VII-DS-07989 
95 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutz ung 2025 x 06.2018 07.2021 04.2022 05.2022 02.2025 02.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-01824- 
DS-02 
96 108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH , OS Neubau 2025 x 07.2020 10.2022 06.2023 06.2023 06.2025 06.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-07447 
97 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau 2025 x 10.2019 03.2022 10.2022 02.2023 06.2025 06.2025 VII-DS-00602 VII-DS-06740 
98 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (Interim) GY Erweiterung 2025 x 01.2023 02.2024 08.2024 08.2024 08.2025 08.2025 VII-DS-0 7895 -
99 800 Bästleinstraße 14 20. Schule (Interim) OS Interim 2025 x 01.2023 02.2024 08.2024 08.2024 08.2025 08.2025 VII-DS-0 7895 -
100 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterun g 2027 x 03.2019 09.2023 03.2025 03.2025 02.2027 02.2027 VII-DS-0 2297 VII-DS-08515- 
NF-02 
101 798 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 2027 x 07.2024 07.2025 07.2025 07.2027 07.2027 - -
102 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS N eubau 2027 x 08.2022 01.2024 07.2025 07.2025 07.2027 07.2027 VII-DS-0 6741 -
103 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanieru ng 2028 x 04.2022 05.2024 08.2025 08.2025 07.2028 07.2028 VII-DS-0 7084 -
104 117 Pestalozzistraße 39/41 Heinrich-Pestalozzi-Sch ule OS Umnutzung 2028 x 12.2023 07.2025 08.2026 08.2026 07.2028 07.2028 - -
Stand: 04.09.2023 
14:32 Uhr 4/7 
12 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
105 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße O S Neubau 2028 x 12.2022 11.2024 08.2025 08.2025 07.2028 07.2028 VII-DS-0 7446 -
106 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY U mbau 2028 x 11.2022 12.2024 01.2026 01.2026 12.2028 12.2028 VII-DS-0 7444 -
107 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion 
(Parkplatz Arena 2) GS Neubau 2029 x 02.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2029 06.2029 - -
108 174 Lumumbastraße 4 Schule an der Lumumbastraße FÖS Umbau 2029 x 12.2023 06.2025 07.2026 07.2026 07.2029 07.2029 - -
109 753 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) 205. Schule OS Neubau 2029 x 02.2023 07.2025 07.2026 07.2026 07.2029 07.2029 - -
110 694 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (SH) SH, GY Neubau 2029 x 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2029 07.2029 - -
111 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurt her Straße FÖS Umbau 2029 x 09.2023 02.2026 07.2027 07.2027 12.2029 12.2029 VII-DS-0 8806 -
112 391 Andromedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS Reakt ivierung 2030 x 07.2023 05.2026 09.2027 09.2027 03.2030 03.2030 VII-DS-0 8512 -
113 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung (inn.) 2030 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2030 07.2030 - -
114 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-St ahmeln GS Neubau 2030 X 03.2024 07.2026 07.2027 07.2027 07.2030 07.2030 - -
115 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau 2030 x 01.2024 06.2026 06.2027 06.2027 07.2030 07.2030 - -
116 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max-Klinger- 
Schule (SH) SH Neubau 2030 x 08.2024 07.2026 08.2027 08.2027 07.2030 07.2030 - -
117 173 Dachsstraße 1 BSZ 1 - Wirtschaft und Verwaltung 
(SH - Außenstelle) SH, BSZ Neubau 2030 x 08.2025 08.2026 07.2028 07.2028 07.2030 07.2030 - -
118 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau 2030 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2030 07.2030 - -
119 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freilad ebahnhof GMS Neubau 2031 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
120 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 2031 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
121 199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neub au 2031 x 08.2025 08.2026 08.2027 08.2027 07.2031 07.2031 - -
122 337 Döbelner Straße (o. HNr.) Schule an der Döbeln er Straße GS Neubau 2031 x 08.2025 08.2026 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
123 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule am Bahnbo gen Leutzsch GY Neubau 2031 x 07.2025 07.2026 08.2027 08.2027 07.2031 07.2031 - -
124 804 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Schule am Jahrtaus endfeld OS Neubau 2031 x 08.2025 07.2027 07.2028 07.2028 07.2031 07.2031 - -
125 21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH ) SH, GS Neubau 2031 x 08.2026 07.2028 07.2029 07.2029 07.2031 07.2031 - -
126 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule (SH) SH, GS Neub au 2031 x 08.2026 07.2028 07.2029 07.2029 07.2031 07.2031 - -
127 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehba cher Straße GS Neubau 2032 x 08.2026 07.2028 08.2029 08.2029 07.2032 07.2032 - -
128 162 Bremer Straße (o. HNr.) Schule an der Bremer S traße GY, SH Neubau 2032 x 08.2026 08.2027 08.2029 08.2029 07.2032 07.2032 - -
129 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule (SH) SH, GY Neu bau 2032 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2032 07.2032 - -
130 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule (BSZ) BSZ Sanie rung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
Stand: 04.09.2023 
14:32 Uhr 5/7 
13 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
131 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanieru ng 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
132 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Anderse n-Schule GS Sanierung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
133 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung (inn .) 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
134 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 
135 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung 20 33 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2033 07.2033 - -
136 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Erw eiterung 2033 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2033 07.2033 - -
137 808 Am Angerteich 2 Geschwister Scholl-Schule OS San ierung 2033 x 08.2027 07.2029 08.2030 08.2030 07.2033 07.2033 - -
138 279 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ S anierung (inn.) 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
139 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
140 402 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule GS E rweiterung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
141 552 Wincklerstraße 3-5 8. Schule GS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
142 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
143 816 Döllingstraße 25 24. Schule GS Sanierung (inn.) 2 034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
144 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
145 665 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY S anierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
146 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
147 814 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Sanierung (inn .) 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
148 815 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung (inn.) 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
149 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung 2034 x 08.2028 07.2030 08.2031 08.2031 07.2034 07.2034 - -
150 805 Bästleinstraße 14 20. Schule (SH) SH, OS Neubau 2 034 x 08.2029 07.2031 07.2032 07.2032 07.2034 07.2034 - -
151 797 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH- 
Neubau) SH, GS Neubau x - -
152 114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweite rung 2021 07.2016 06.2018 01.2020 01.2020 06.2021 12.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
153 782 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf ( Interim) GY Interim 2022 04.2022 06.2022 06.2022 10.2022 01.2023 - VII-DS-07120- 
DS-01 
154 697 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung 2023 04.2021 04.2022 04.2022 02.2023 08.2023 - § 22 (2) Nr. 9b 
155 695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 
(energ.) 2023 11.2021 04.2023 05.2023 12.2023 12.2023 - VII-DS-06312 
156 56 Annemarie-Renger-Straße 19 Schule Hauptbahnhof- Westseite GY Neubau 2024 07.2019 06.2020 02.2022 02.2022 06.2024 06.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 VII-DS-02005 
Stand: 04.09.2023 
14:32 Uhr 6/7 
14 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 1a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
157 862 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH - Interi m) SH, GS Neubau 2024 09.2023 06.2024 06.2024 - -
158 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf ( Interim) GS Interim 2024 06.2020 12.2023 03.2024 06.2024 10.2024 07.2025 VII-DS-01443 -
159 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (Interim) G S Interim 2025 03.2019 09.2023 05.2024 05.2024 01.2025 01.2025 VII-DS-02 297 VII-DS-08515- 
NF-02 
160 820 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ Sanierung 
(energ.) 2026 01.2023 08.2024 08.2025 08.2025 08.2026 08.2026 VII-DS-07 893 -
161 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS E rweiterung 2027 06.2020 12.2023 06.2024 09.2025 03.2027 07.2027 VII-DS-01443 -
162 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS S anierung 2027 06.2020 12.2023 06.2024 09.2025 03.2027 07.2027 VII-DS-01443 -
163 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH) SH, GS Ne ubau 2028 09.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
164 867 Rosenowstraße 56 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule ( SH) SH, BSZ Sanierung 2029 10.2023 11.2025 02.2027 02.2027 03.2029 03.2029 VII-DS-08 972 
165 711 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung 2035 08.2030 07.2032 07.2033 07.2033 07.2035 07.2035 - -
166 495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhalt efläche) GS Neubau - -
167 164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neu bau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Berufsschulzentrum 
Stand: 04.09.2023 
14:32 Uhr 7/7 
15 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neuba u 2027 1 A 03.2023 01.2025 09.2025 09.2025 06.2027 06.2027 VII-DS-00736- 
DS-01 -
2 755 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Inter im 2028 1 B 02.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
3 534 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Neuba u 2028 1 BB 02.2023 12.2025 12.2026 12.2026 06.2028 06.2028 - -
4 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung 2 028 1 C 07.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
5 776 Poserstraße 55/55a Kita "Spatzennest" Kita Sanieru ng 2033 1 D 07.2028 06.2030 07.2031 07.2031 06.2033 06.2033 - -
6 821 Berthold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sa nierung (inn.) 2035 1 E 07.2030 06.2032 06.2033 06.2033 06. 2035 06.2035 - -
7 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanieru ng (inn.) 2037 1 F 07.2032 06.2034 07.2035 07.2035 06.2037 0 6.2037 - -
8 823 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita (Interim) Kita Inter im 2026 2 A 07.2023 10.2024 07.2025 07.2025 08.2026 08.2026 V II-DS-08511 -
9 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung (inn.) 2028 2 B 07.2023 10.2025 12.2026 12.2026 0 6.2028 06.2028 VII-DS-08511 -
10 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita S anierung (inn.) 2029 2 C 07.2024 06.2026 07.2027 07.2027 06 .2029 06.2029 - -
11 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierun g (inn.) 2031 2 D 07.2026 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06 .2031 - -
12 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kit a Neubau 2026 3 A 07.2021 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06. 2026 - -
13 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung 202 8 3 B 02.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
14 468 Hermann-Liebmann-Straße 99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung (inn.) 2030 3 C 07.2025 06.2027 06.2028 06.2 028 06.2030 06.2030 - -
15 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita S anierung 2032 3 D 07.2027 06.2029 07.2030 07.2030 06.2032 06 .2032 - -
16 827 Engelsdorfer Straße 279 Kita "Flohkiste" Kita San ierung (inn.) 2036 3 F 07.2031 06.2033 07.2034 07.2034 06.2 036 06.2036 - -
17 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neu bau 2024 4 A 02.2021 01.2023 06.2023 06.2023 09.2024 09.2024 VII-DS-02416 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
18 224 Weißdornstraße 2-2a Kita "Igelnest" Kita Sanierun g 2027 4 B 01.2024 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 - -
19 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sani erung 2029 4 C 06.2026 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.20 29 - -
20 223 Ringstraße 213-215 Kita "Rasselbande" Kita Sanier ung 2031 4 D 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
Stand: 24.08.2023 
06:48 Uhr 1/6 
16 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
21 220 Breisgaustraße 21a Kita "Häschengrube" Kita Sanie rung (inn.) 2033 4 E 06.2029 07.2030 07.2031 07.2031 06.203 3 06.2033 - -
22 829 Breisgaustraße 21 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE S anierung (inn.) 2033 4 EE 06.2029 06.2030 07.2031 07.2031 0 6.2033 06.2033 - -
23 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanier ung (inn.) 2035 4 F 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 06.2035 06.2035 - -
24 830 Königsteinstraße 72 Kita Kita Sanierung (inn.) 203 7 4 G 06.2031 06.2034 07.2035 07.2035 06.2037 06.2037 - -
25 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" K ita Sanierung (inn.) 2039 4 H 06.2035 06.2036 06.2037 06.20 37 06.2039 06.2039 - -
26 832 Grünauer Allee 18a Kita "Karussell" Kita Sanierun g 2041 4 I 06.2037 06.2038 07.2039 07.2039 06.2041 06.2041 - -
27 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung 2043 4 J 06.2037 06.2040 06.2041 06.2041 06.2043 06.2043 - -
28 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung  (inn.) 2045 4 K 06.2041 06.2042 07.2043 07.2043 06.2045 06. 2045 - -
29 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" Kita Sanier ung (inn.) 2047 4 L 06.2041 06.2044 06.2045 06.2045 06.2047 06.2047 - -
30 754 Hans-Beimler-Straße 17 Kita (Interim) Kita Neubau 2025 5 A 10.2023 08.2024 05.2025 05.2025 11.2025 11.2025 VII -DS-08971 -
31 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kita Kita Sanierung 2027 5 B 1 0.2023 06.2025 01.2026 01.2026 12.2027 12.2027 VII-DS-089 71 -
32 774 Friedrich-Bosse-Straße 87a Kita "Villa am Auens ee" Kita Sanierung (inn.) 2029 5 C 06.2025 06.2026 07.2027 0 7.2027 06.2029 06.2029 - -
33 835 Bremer Weg 17 Kita "Wiederitzscher Spielkiste" K ita Sanierung 2031 5 D 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.20 31 06.2031 - -
34 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau 202 5 6 A 03.2021 02.2024 04.2024 04.2024 05.2025 06.2026 VII-DS-01311 -
35 770 Jörgen-Schmidtchen-Weg 6 Waldorfkindergarten Kit a Sanierung 2028 6 B 02.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
36 771 Yorkstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung 2030 6 C 06 .2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.2030 06.2030 - -
37 772 Wurzner Straße 122 Integrative BBW-Kindertagess tätte Kita Sanierung 2032 6 D 06.2028 06.2029 07.2030 07.203 0 06.2032 06.2032 - -
38 836 Schützstraße 2 Integrative BBW-Kindertagesstätt e Kita Sanierung 2034 6 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06. 2034 06.2034 - -
39 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sa nierung 2036 6 F 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06. 2036 - -
40 838 Thünenstraße 2 Kita "Thünenstraße" Kita Sanierung  (inn.) 2038 6 G 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 06.2038 06. 2038 - -
Stand: 24.08.2023 
06:48 Uhr 2/6 
17 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
41 488 Täubchenweg 30 Kita "Projekt Kinder stärken" Kit a Sanierung (inn.) 2040 6 J 07.2035 06.2037 07.2038 07.2038 06.2040 06.2040 - -
42 626 Robert-Koch-Straße (o. HNr) Kindertagesstätte ( Interim) Kita Interim 7 A 12.2023 - -
43 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrationseinrichtung K ita Sanierung 2028 7 B 02.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.20 28 06.2028 - -
44 763 Am langen Felde 8 Kita "Schatzkiste" Kita Sanieru ng 2030 7 C 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.2030 06.2030 - -
45 479 Rathenaustraße 21 Kita Kita Sanierung 2032 7 D 06.202 8 06.2029 07.2030 07.2030 06.2032 06.2032 - -
46 840 Schröderstraße 1 BBW-Kita "Burghausen" Kita Sanie rung 2034 7 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.2034 06.203 4 - -
47 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 
5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung 2036 7 F 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.2036 - -
48 543 Mothesstraße 2 Kita "Kitamo" Kita Sanierung 2026 8 A 12.2020 10.2023 04.2024 02.2025 02.2026 04.2027 VII-DS-01936 -
49 769 Jörgen-Schmidtchen-Weg 4 Kita "Kinderhaus Nasew eis" Kita Sanierung 2028 8 B 01.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
50 767 Hannoversche Straße 50 Fröbel-Kinderkrippe 
"Entdeckerland" Kita Sanierung 2030 8 C 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 06.2 030 06.2030 - -
51 768 Hannoversche Straße 52 Fröbel-Kindergarten "Riesen- und 
Zwergenland" Kita Sanierung 2032 8 D 06.2028 06.2029 07.2030 07.2030 06.2 032 06.2032 - -
52 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" K ita Sanierung 2034 8 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.20 34 06.2034 - -
53 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung 2037 8 F 06.2033 06.2034 07.2035 07.2035 06.2 037 06.2037 - -
54 636 Hohe Straße 19 Kita Kita Neubau 2027 9 A 06.2022 07.2 024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
55 853 Hohe Straße 19 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neub au 2027 9 AA 06.2022 07.2024 04.2025 04.2025 03.2027 03.2027 VII-DS-07088 -
56 702 Haydnstraße 18-20 Kita "Joseph Haydn" Kita Neubau 2029 9 B 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
57 854 Tarostraße 17-19 Kita "Blauer Elefant" Kita Sanie rung (inn.) 2032 9 C 06.2028 06.2029 07.2030 07.2030 06.203 2 06.2032 - -
58 855 Gersterstraße 9-9a Kita "Max & Moritz" Kita Sanie rung 2034 9 D 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.2034 06.203 4 - -
59 856 Karl-Heine-Straße 34 Kita "Zum Elsternest" Kita S anierung 2036 9 E 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06 .2036 - -
60 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung 2024 10 A 10.2022 06.2023 06.2023 07.2024 07.2024 - § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung 
Stand: 24.08.2023 
06:48 Uhr 3/6 
18 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
61 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung 2024 10 AA 10.2022 11.2022 06.2023 07.2024 08.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
62 780 Lobstädter Straße 14 a/b Freier Kindergarten Kit a Sanierung 2025 10 B 03.2022 10.2023 05.2024 05.2024 10.202 5 10.2025 VII-DS-07258 -
63 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau 2027 10 C 12. 2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
64 852 Nordstraße 43 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neuba u 2027 10 CC 12.2022 03.2025 12.2025 12.2025 11.2027 11.2027 VII-DS-07635 -
65 766 Tarostraße 7-9 Kita "Kleiner Muck" Kita Sanierung 2031 10 D 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
66 757 Buckyweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau 2025 11 A 12.2022 02.2024 05.2024 05.2024 04.2025 04.2025 VII-DS -07634 -
67 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikus se" Kita Sanierung 2028 11 B 02.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
68 764 Kurt-Tucholsky-Straße 10-12 Integrationseinrich tung Kita Sanierung (inn.) 2031 11 C 06.2027 06.2028 06.202 9 06.2029 06.2031 06.2031 - -
69 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sa nierung 2033 11 D 06.2029 06.2030 07.2031 07.2031 06.2033 06 .2033 - -
70 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sani erung 2036 11 E 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.2 036 - -
71 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung ( inn.) 2038 11 F 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 06.2038 06.2 038 - -
72 859 Heilemannstraße 19 Kita "Abenteuerland" Kita Sani erung (inn.) 2040 11 G 06.2036 06.2037 07.2038 07.2038 06.2 040 06.2040 - -
73 482 Seidelstraße 1/3 Kita Kita Sanierung (inn.) 2042 11 H 06.2038 06.2039 06.2040 06.2040 06.2042 06.2042 - -
74 860 Naunhofer Straße 31 Kita "Naunhofer Straße" Kita Sanierung 2044 11 I 06.2024 06.2041 07.2042 07.2042 06.2044 06.2044 - -
75 758 Kantatenweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau 2 026 12 A 06.2022 06.2023 06.2024 06.2024 06.2026 06.2026 - -
76 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2027 12 B 07.2023 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 VII-DS-08599 -
77 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2029 12 C 07.2023 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 VII-DS-08599 -
78 473 Kunzestraße 6 Kita Kita Sanierung 2032 12 D 06.2028 06 .2029 07.2030 07.2030 06.2032 06.2032 - -
79 472 Kunzestraße 4 Integrative Kindertageseinrichtun g Kita Sanierung 2034 12 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06 .2034 06.2034 - -
80 457 Alte Straße 2 Integrationseinrichtung Kita Sanier ung 2036 12 F 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.203 6 - -
Stand: 24.08.2023 
06:48 Uhr 4/6 
19 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
81 519 Liliensteinstraße 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZ E Umnutzung 2020 x 03.2019 04.2020 06.2020 11.2021 12.2020 03.2023 VI-DS-06771 VII-DS-00981 
82 325 Liliensteinstraße 1a Hilfe zur Erziehung (HzE) H zE Umnutzung 2020 x 03.2019 04.2020 06.2020 11.2021 12.2020 03.2023 VI-DS-06771 VII-DS-00981 
83 675 Seipelweg 16a/b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung 2022 x 07.2020 05.2021 05.2021 10.2022 11.2022 - VII-DS-01397 
84 521 Lindenthaler Hauptstraße 17 OFT "Lindenthal" OFT Sanierung 2022 x 09.2020 09.2021 10.2023 11.2022 04.2023 - -
85 280 Tarostraße 9a Kindertagesstätte Kita Neubau 2022 x 09.2018 09.2020 03.2021 03.2021 11.2022 09.2023 VI-DS-04085- 
NF-01 
VII-DS-00812- 
DS-01 
86 324 Deiwitzweg 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZE Umnutz ung 2023 x 07.2021 05.2022 11.2022 05.2023 12.2023 - VII-DS-04922 
87 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neu bau 2024 x 08.2019 01.2022 09.2022 01.2023 04.2024 06.2024 VI-DS-08275 VII-DS-06390 
88 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung 2024 x 01.2021 06.2022 04.2023 04.2023 07.2024 10.2024 VII-DS-01665 VII-DS-06715 
89 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neu bau 2024 x 01.2019 03.2022 10.2022 12.2022 09.2024 09.2024 VI-DS-06749 VII-DS-06520 
90 666 Leipziger Straße 165 staatliche Jugendhilfeeinr ichtung HzE Neubau 2024 x 01.2018 11.2022 03.2023 10.2023 10.2024 04.2025 VI-DS-04973- 
NF-01 VII-DS-06522 
91 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 HZE HZE Neubau 2024 x 07.2019 11.2022 03.2023 06.2023 12.2024 05.2025 VI-DS-08129 VII-DS-07383 
92 368 Potschkaustraße 50 Kita Kita Reaktivierung 2025 x 09.2018 05.2022 10.2022 11.2022 02.2025 02.2025 VI-DS-04085- 
NF-01 VII-DS-06714 
93 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtu ng Kita Neubau 2026 x 04.2019 03.2024 03.2025 03.2025 10.2026 10.2026 VI-DS-06 977 VII-DS-02747- 
DS-01 
94 460 Bornaische Straße 182c Kinderhaus am Agra-Park K ita Sanierung 2027 x 09.2023 06.2024 06.2025 06.2025 06.2027 06.2027 - -
95 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau 202 7 x 03.2024 12.2024 12.2025 12.2025 12.2027 12.2027 
96 573 Hallesche Straße (o. HNr.) Kita "Alte Brauerei" Kita Neubau 2028 x 06.2024 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 - -
97 850 Schkorlopper Straße 34 Kita Kita Neubau 2028 x 12.2023 06.2025 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 
98 851 Brandiser Straße 20 Kita "Sonnenkäfer" Kita Neuba u 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 
99 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kita (Freiladebahn hof Süd) Kita Neubau 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
100 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
Stand: 24.08.2023 
06:48 Uhr 5/6 
20 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht 
Anlage 1b 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Block 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
Blockfolge 
Schul- und 
Kitabau- 
strategie 
VII-DS-07361 
ohne Block 
Planungs- 
beschluss 
Soll 
Baube- 
schluss 
 Soll 
Baubeginn 
Soll 
Baubeginn 
Prognose / 
tats. Ist 
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss- 
lage 
Bauende 
Prognose / 
tats. Ist 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
101 634 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 1) Kita Neubau 2029 x 06.2025 06.2026 07.2027 07.2027 06.2029 06.2029 - -
102 635 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 2) Kita Sanierung 2031 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
103 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanieru ng 2031 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 - -
104 848 Stuttgarter Allee 9 OFT "Völkerfreundschaft" OF T Neubau 2031 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 06.2031 06.2031 
105 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Ne ubau 2035 x 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 06.2035 06.2035 - -
106 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistral e" OFT Sanierung 2036 x 06.2032 06.2033 07.2034 07.2034 06.2036 06.2036 - -
107 704 An der Hauptstraße 40a Kita "Haus der hundert Welten" Kita Sanierung 2023 11.2021 04.2022 09.2022 04.2023 06.2023 - VII-DS-06362- 
DS-01 
Legende: 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Hilfe zur Erziehung 
Stand: 24.08.2023 
06:48 Uhr 6/6 
21 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
02.08.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
1 670 Max-Liebermann-Str. / 
Knöflerstr. Grundschule GS    20.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   20.000.000 € 100,00% 
2 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS    1 7.922.126 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          85.064 €                   - €   17.922.126 € 100,00% 
3 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS    12 .608.700 €                       - €                     - €                   - €                   -  €                   - €                   - €                   - €   12.608.700 € 100,00% 
4 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule (1. BA) GY    22.288.500 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   22.288.500 € 100,00% 
5 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule (Interim) GY      3. 000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.000.000 € 100,00% 
6 712 Nordplatz 13 Leibnizschule (2.BA) GY    18.382.200  €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   18.382.200 € 100,00% 
7 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel -Straße GS    40.011.000 €       36.011.000 €      4. 000.000 € 11,11%    40.011.000 €                   -  €                   - €                   - €    1 2.244.618 €    11.032.698 €   28.978.302 € 72,43% 
8 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 
(SH) SH, GS  s ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID 196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID1 96  s. ID196 s. ID196 
9 19 Martin-Hermann-Straße 1 120. Schule GMS    42.298.0 00 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €    19.560. 000 €   22.738.000 € 53,76% 
10 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY      8. 487.566 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        168.526 €                   - €    8.487.566 € 100,00% 
11 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS    35.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   35.000.000 € 100,00% 
12 168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS      5.5 00.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                    - €                   - €      1 .900.000 €    3.600.000 € 65,45% 
13 110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS      8.728.610 €         4.500.000 €      4 .228.610 € 93,97%      8.079.160 €      7.661.160 €      8.728.610 €                   - €     8.622.03 0 €      2.850.000 €    5.878.610 € 67,35% 
14 508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach- Schule OS      8.886.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €     7.841.07 8 €      4.388.800 €    4.497.200 € 50,61% 
15 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS    25.349.130 €       13.000.000 €    12.349.130 € 94, 99%    25.349.130 €                   - €                   - €                   - €     1.110.074 €    11.186.326 €   14.162.804 € 55,87% 
16 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule an der Paul-Gruner -Straße GS    20.000.000 €                       - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   20.000.000 € 
17 48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstra ße OS    18.847.300 €         9.500.000 €      9.347. 300 € 98,39%    14.400.000 €    16.080.700 €    17.3 26.700 €    18.847.300 €    11.955.628 €      8.314 .661 €   10.532.639 € 55,88% 
18 699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS    13.403.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        363.000 €                   - €   13.403.000 € 100,00% 
19 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS    13.720.000  €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        184.631 €                   - €   13.720.000 € 100,00% 
20 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS    18.0 58.600 €                       - €                     - €                   - €                   - €                    - €                   - €                   - €   18.058.600 € 100,00% 
21 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS      2.80 0.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.800.000 € 100,00% 
22 703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS      7.320.200 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    7.320.200 € 100,00 % 
23 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straß e GS, SH    29.807.300 €       29.807.300 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     1.255.151 €    10.865.000 €   18.942.300 € 63,55% 
24 68 Rosenowstraße 56 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule (H2 ) BSZ    23.356.700 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €     3.544.529 €                   - €   23.356.700 € 100,00% 
25 72 Kohlgartenstraße 58 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule 
(interim) BSZ         996.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €       996.000 € 100,00%
26 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS    29. 943.700 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €     1.503.000 €    18.780.0 00 €   11.163.700 € 37,28% 
Stand: 04.09.2023 
14:30 Uhr 1/7 
22 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
02.08.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
27 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS    14.044.500 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   14.044.500 € 100,00% 
28 681 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule G S      2.800.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   -  €                   - €    2.800.000 € 100,00% 
29 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS    59.927.430 €       59.927.430 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     4.312.624 €    14.571.360 €   45.356.070 € 75,68 % 
30 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS  s . ID 139  s. ID 139  s. ID 139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139 s. ID139 
31 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS      3.000.000 €                        - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.000.000 € 100,00% 
32 256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS    20. 179.210 €       17.409.210 €      2.770.000 € 15,91 %    20.179.210 €                   - €                   - €                   - €     7.492.761 €      5.537.050 €   14.642.160 € 72,56% 
33 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS    31.100 .000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   31.100.000 € 100,00% 
34 204 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Lößnig / Marienbr unn GS    24.450.400 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €      6.080.000 €   18.370.400 € 75,13% 
35 509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG    14.172.004  €       11.800.000 €      2.372.004 € 20,10%    13. 016.104 €    14.172.004 €                   - €                   - €    11.265.129 €      3.551.742 €    10.620.262 € 74,94% 
36 47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße (OS) OS    34.8 38.357 €       29.900.000 €      4.938.357 € 16,52%    34.838.357 €                   - €                   - €                   - €    29.307.056 €    1 4.000.000 €   20.838.357 € 59,81% 
37 505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße (SH) SH, OS, 
GY    14.693.975 €       13.250.000 €      1.443.975 €  10,90%    14.450.000 €    14.693.975 €                   - €                   - €    12.953.222 €      4.302.633 €   10.391.342 € 70,72% 
38 518 Wurzner Straße 140b Quartiersschule Ihmelsstraße - 
Sportfreifläche SFF      1.976.500 €         1.207.000 €         769 .500 € 63,75%      1.637.000 €      1.976.500 €                   - €                   - €        343. 650 €                   - €    1.976.500 € 100,00% 
39 639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG      7.221.179 €         5.815.809 €      1.405. 370 € 24,16%      7.221.179 €                   - €                   - €                   - €     3.4 97.079 €      3.115.379 €    4.105.800 € 56,86% 
40 94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße (GY) GY    24.5 13.070 €       21.700.000 €      2.813.070 € 12,96%    23.141.886 €    24.513.070 €                   -  €                   - €    14.503.554 €    14.041. 475 €   10.471.595 € 42,72% 
41 159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS    14.605.194 €       14.605.194 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        669.690 €      7.966.234 €    6.638.960 € 45, 46% 
42 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS    14.177.062 €       14.177.062 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        449.312 €      5.226.672 €    8.950.390 € 63,13% 
43 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH    10.850.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        278.635 €                   - €   10.850.000 € 100,00% 
44 779 Uhlandstraße 28 neue Schule Georg-Schwarz- 
Straße (OS ab 2025) OS      3.342.500 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        108.670 €                   - €    3.342.500 € 100,00% 
45 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS    14.488.00 0 €       12.386.000 €      2.102.000 € 16,97%    13 .186.000 €    14.488.000 €                   - €                   - €     3.445.416 €      6.804.412 €    7.683.588 € 53,03% 
46 553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule GS    25.000.0 00 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   25.000.000 € 100,00% 
47 494 Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS    46.367.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €   39.527.000 € 85,25% 
48 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS    18.000.0 00 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   18.000.000 € 100,00% 
49 791 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule 
(Interim) GS      4.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    4.000.000 € 100,00% 
50 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS    18.4 75.469 €                       - €                     - €                   - €                   - €                    - €                   - €      2 .280.000 €   16.195.469 € 87,66% 
51 305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranu sstraße GMS    60.651.200 €                       - €                      - €                   - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €   53.811.200 € 88,72% 
52 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS    14.043.300 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   -  €   14.043.300 € 100,00% 
Stand: 04.09.2023 
14:30 Uhr 2/7 
23 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
02.08.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
53 792 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule (Interim ) FÖS      4.744.400 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    4.744.400 € 100,00% 
54 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS    32. 386.940 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   32.386.940 € 100,00% 
55 314 Garskestraße 21 90. Schule GS                   -  €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                  - € 
56 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße GS    32.532.900 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        947.200 €      6.840.000 €   25.692.900 € 78,98% 
57 565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule 
(Erweiterung) GY    25.000.050 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   -  €                   - €   25.000.050 € 100,00% 
58 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) SH, GMS    28.542.400 €       23.012.400 €      5.53 0.000 € 24,03%    25.255.400 €    28.542.400 €                   - €                   - €      3.287.0 00 €     9.921.356 €      5.190.000 €   23.352.400 € 81,82% 
59 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS    86.787.700 €       86.787.700 €                   - € 0,00%                   - €                   -  €                   - €                   - €     4.638.499 €    24.958.000 €   61.829.700 € 71,24% 
60 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) SH, GMS  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749 s. ID749 
61 701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY      1.151.000 €         1.151.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €         928.420 €                   - €    1.151.00 0 € 100,00% 
62 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY      4.4 84.800 €         3.727.700 €         757.100 € 20,3 1%      4.484.800 €                   - €                   - €                   - €     1.881.655 €         201.400 €    4.283.400 € 95,51% 
63 686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS      2.050.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        286.029 €                   - €    2.050.000 € 100,00% 
64 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS      9.475.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €  s. ID686                   - €    9.475.000 € 100,00% 
65 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. B A) SH, OS      6.545.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €  s. ID686                   - €    6.545.000 € 100,00% 
66 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (Inter im) GS      3.898.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          19.448  €                   - €    3.898.000 € 100,00% 
67 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS    19 .818.050 €                       - €                     - €                   - €                   -  €                   - €        700.788 €                   - €   19.818.050 € 100,00% 
68 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH , GS      6.314.033 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.314.033 € 100,00% 
69 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Interim) GY      2.235.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          19.525 €                   - €    2.235.000 € 100,00% 
70 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Haus 1) GY    16.902.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        506.786 €                   - €   16.902.000 € 100,00% 
71 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(SH) SH, GY      6.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.000.000 € 100,00 % 
72 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (I nterim) GY      2.500.000 €                       - €                      - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.500.000 € 100 ,00% 
73 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
(Außenstelle) GY    10.164.400 €                       - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                    - €                   - €   10.1 64.400 € 100,00% 
74 795 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schu le (Interim) GS      2.500.000 €                       - €                     - €                   - €                    - €                   - €                   - €                   - €    2.500.000 € 100,00% 
75 10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schul e (Haus II) GS    10.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €      1.900.000 €    8.100.000 € 81,00 % 
76 777 Hohe Straße 19 Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS      8.146.500 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        301.500 €                   - €    8.146.500 € 100,00% 
77 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße (SH ) SH, OS      6.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.000.000 € 100,0 0% 
78 796 Hillerstraße 7 Thomasschule (SH) SH, GY      5.68 3.500 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    5.683.500 € 100,00% 
Stand: 04.09.2023 
14:30 Uhr 3/7 
24 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
02.08.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
79 127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 
Gebäude B GY      7.116.600 €         6.189.000 €         927. 600 € 14,99%      6.899.400 €      7.219.400 €      7.116.600 €                   - € -      102.800 €     6.591.095 €      4.042.700 €    3.073.900 € 43, 19% 
80 102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, G S      6.191.163 €         4.970.000 €      1.221.16 3 € 24,57%      5.190.000 €      5.517.000 €      5. 955.163 €      6.191.163 €     5.258.001 €      2.3 54.271 €    3.836.892 € 61,97% 
81 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenbe rg GS      9.915.500 €         5.900.000 €      4.015 .500 € 68,06%      9.555.500 €      9.915.500 €                   - €                   - €    12.862.0 28 €      3.281.319 €    6.634.181 € 66,91% 
82 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY      9.407.600 €         8.712.000 €         695. 600 € 7,98%      8.838.330 €      9.407.600 €                   - €                   - €         569.2 70 €     8.578.351 €      6.207.300 €    3.200.300 € 34,02% 
83 113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS    10.652.085 €         5.500.000 €      5.152.085 €  93,67%      7.797.000 €      9.500.000 €    10.652. 085 €                   - €    10.330.400 €      3. 135.000 €    7.517.085 € 70,57% 
84 664 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS      1.625 .000 €         1.146.000 €         479.000 € 41,80%      1.432.500 €      1.625.000 €                   - €                   - €     1.403.855 €                   - €    1.625.000 € 100,00% 
85 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) S H, GY      8.287.500 €         6.630.000 €      1.65 7.500 € 25,00%      8.287.500 €                   - €                   - €                   - €     4 .029.077 €      3.722.561 €    4.564.939 € 55,08% 
86 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS    24.155.550 €       23.123.000 €      1.032.550 €  4,47%    23.772.000 €    24.155.550 €                   - €                   - €         383.550 €    22.209.401 €    13.249.050 €   10.906.500 € 45,15%
87 91 Philipp-Rosenthal-Straße 61- 
63 Schule an der Prager Spitze GY    63.846.000 €       52.700.000 €    11.146.000 € 21,15%    63.846.000 €                   - €                   - €                   - €    40.544.979 €    12.904.080 €   50 .941.920 € 79,79% 
88 690 Philipp-Rosenthal-Straße 61- 
63 Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91 s. ID91 
89 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS      9.160.51 0 €         7.993.000 €      1.167.510 € 14,61%      8.080.200 €      9.160.510 €                   - €                    - €      1.080.310 €     6.653.0 78 €      5.686.827 €    3.473.683 € 37,92% 
90 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH) SH, G S         999.870 €            999.870 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €          43.184 €                   - €       999 .870 € 100,00% 
91 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY    55.097.000 €       20.000.000 €    35.097.000 € 175,49%    45.203.340 €    55.097.000 €                   - €                   - €    22.645.864 €    13.028.071 €   42.068.929 € 76,35% 
92 653 Döllingstraße 25 24. Schule GS      8.309.000 €         8.309.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     2.160.000 €      2.040.000 €    6.269.000 € 75,45% 
93 501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS      6.580 .900 €         6.580.900 €                   - € 0, 00%                   - €                   - €                   - €                   - €     2.200.0 98 €      3.457.389 €    3.123.511 € 47,46% 
94 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule (SH ) SH, GS      2.122.332 €         2.122.332 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        137.384 €                   - €    2.1 22.332 € 100,00% 
95 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY    37. 966.100 €       31.699.200 €      6.266.900 € 19,77 %    37.966.100 €                   - €                   - €                   - €      6.266.900 €     8.610.346 €    17.558.550 €   20.407.550 € 53,75%
96 108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH , OS      8.561.650 €         8.561.650 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   -  €     1.475.951 €                   - €    8.561.6 50 € 100,00% 
97 310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS      6.581.430 €         6.581.430 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €     3.651.268 €      3.654.770 €    2.926.660 € 44,47% 
98 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (Interim) GY      4.836.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        189.000 €                   - €    4.836.000 € 100,00% 
99 800 Bästleinstraße 14 20. Schule (Interim) OS      3. 337.300 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          10.000 €                   - €    3.337.300 € 100,00% 
100 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS    10.376. 365 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        412.714 €                   - €   10.376.365 € 100,00% 
101 798 Anhalter Straße 1 33. Schule GS         408.500 €                       - €                     - €                    - €                   - €                   - €                   - €                   - €       408.500 € 100,00% 
102 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS      6.264.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        524.300 €      1.155.000 €    5.109.000 € 81,56% 
103 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS      6. 851.682 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          67.092 €                   - €    6.851.682 € 100,00% 
104 117 Pestalozzistraße 39/41 Heinrich-Pestalozzi-Sch ule OS      2.204.300 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.204.300 € 100,00% 
Stand: 04.09.2023 
14:30 Uhr 4/7 
25 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
02.08.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
105 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße O S    37.500.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   37.500.000 € 100,00% 
106 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY    34.371.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          50.000 €                   - €   34.371.000 € 100,00% 
107 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion 
(Parkplatz Arena 2) GS    20.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   -  €                   - €   20.000.000 € 100,00% 
108 174 Lumumbastraße 4 Schule an der Lumumbastraße FÖS    12.280.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                    - €   12.280.000 € 100,00% 
109 753 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) 205. Schule OS    44.520.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   44.520.000 € 100,00% 
110 694 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (SH) SH, GY    14.640.400 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   14.640.400 € 100,00%
111 799 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurt her Straße FÖS    28.551.400 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   28.551.400 € 100,00% 
112 391 Andromedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS    25 .676.800 €                       - €                     - €                   - €                   -  €                   - €                   - €                   - €   25.676.800 € 100,00% 
113 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS    15.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   15.000.000 € 100,00% 
114 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-St ahmeln GS    20.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €      6.080.000 €   13.920.000 € 69,60% 
115 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS    20.367.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €       6.840.000 €   13.527.000 € 66,42% 
116 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max-Klinger- 
Schule (SH) SH      2.800.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.800.000 € 100,00% 
117 173 Dachsstraße 1 BSZ 1 - Wirtschaft und Verwaltung 
(SH - Außenstelle) SH, BSZ      4.500.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    4.500.000 € 100,0 0% 
118 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS      6.181.400 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €      1.596.000 €    4.585.400 € 74,18% 
119 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freilad ebahnhof GMS    70.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   70.000.000 € 10 0,00% 
120 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS      6.533. 700 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €      2.28 0.000 €    4.253.700 € 65,10% 
121 199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS    3 1.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   31.000.000 € 100,00% 
122 337 Döbelner Straße (o. HNr.) Schule an der Döbeln er Straße GS    20.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €      6.840.000 €   13.160.000 € 65,80% 
123 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule am Bahnbo gen Leutzsch GY    45.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   45.000.000 €  100,00% 
124 804 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Schule am Jahrtaus endfeld OS    41.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   41.000.000 € 100, 00% 
125 21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH ) SH, GS      6.056.500 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €      1.900.000 €    4.156.500 € 68,63% 
126 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule (SH) SH, GS      5.362.500 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    5.362.500 € 100,00% 
127 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehba cher Straße GS    19.650.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   19.650.000 € 100,00% 
128 162 Bremer Straße (o. HNr.) Schule an der Bremer S traße GY, SH    30.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €      9.880.000 €   20.120.000 € 67,07% 
129 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule (SH) SH, GY                   - €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                  - € 
130 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule (BSZ) BSZ    20 .000.000 €                       - €                     - €                   - €                   -  €                   - €                   - €                   - €   20.000.000 € 100,00% 
Stand: 04.09.2023 
14:30 Uhr 5/7 
26 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
02.08.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
131 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS    25.0 00.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                    - €                   - €                   - €   25.000.000 € 100,00% 
132 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Anderse n-Schule GS    25.000.000 €                       - €                      - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   25.000.000 € 100 ,00% 
133 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS    25.000.000 €                       - €                     - €                    - €                   - €                   - €                   - €                   - €   25.000.000 € 100,00% 
134 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS    25.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   25.000.000 € 100,00% 
135 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS      2.561.40 0 €                       - €                     -  €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.561.400 € 100,00% 
136 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY      3.500.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    3.500.000 € 100,00% 
137 808 Am Angerteich 2 Geschwister Scholl-Schule OS    35.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   35.000.000 € 100,00% 
138 279 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ    20.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          75.574 €                   - €   20.000.000 € 100,00% 
139 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS    20.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   20.000.000 € 100,00% 
140 402 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule GS    25.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   25.000.000 € 100,00% 
141 552 Wincklerstraße 3-5 8. Schule GS    20.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   20.000.000 € 100,00% 
142 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS    25.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   25.000.000 € 100,00% 
143 816 Döllingstraße 25 24. Schule GS    25.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   25.000.000 € 100,00% 
144 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS    25.000.000 €                       - €                     - €                    - €                   - €                   - €                   - €                   - €   25.000.000 € 100,00% 
145 665 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY    45.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   45.000.000 € 100,00% 
146 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS    35.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   35.000.000 € 100,00% 
147 814 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS    35.000.000 €                       - €                     - €                    - €                   - €                   - €                   - €                   - €   35.000.000 € 100,00% 
148 815 Bästleinstraße 14 20. Schule OS    35.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   35.000.000 € 100,00% 
149 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS    35.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €   35.000.000 € 100,00% 
150 805 Bästleinstraße 14 20. Schule (SH) SH, OS      8. 605.666 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €     1.275.130 €                   - €    8.605.666 € 100,00% 
151 797 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH- 
Neubau) SH, GS                   - €                       -  €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                  - € 
152 114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS      5. 805.000 €         3.500.000 €      2.305.000 € 65,8 6%      5.005.000 €      5.505.000 €      5.805.000 €                   - €     5.701.000 €      2.150. 817 €    3.654.183 € 62,95% 
153 782 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf ( Interim) GY         195.000 €            195.000 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        275.000 €                   - €       195.000 € 100,00% 
154 697 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS      1.008.400 €            708.050 €         30 0.350 € 42,42%         858.050 €      1.008.400 €                   - €                   - €        60 6.209 €                   - €    1.008.400 € 100,00 % 
155 695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS      1 .494.900 €         1.494.900 €                   - € 0,00%                   - €                   - €                   - €                   - €        289.715 €                   - €    1.494.900 € 100, 00% 
156 56 Annemarie-Renger-Straße 19 Schule Hauptbahnhof- Westseite GY                   - €                       - €                     - €                   -  €                   - €                   - €                   - €                   - €                  - € 
Stand: 04.09.2023 
14:30 Uhr 6/7 
27 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 2a 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
02.08.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
157 862 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH - Interi m) SH, GS                   - €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                  - € 
158 26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf ( Interim) GS      2.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    2.000.000 € 10 0,00% 
159 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (Interim) G S      2.267.300 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   -  €                   - €    2.267.300 € 100,00% 
160 820 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ      3.600.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €          96.000 €                   - €    3.600.000 € 100,00% 
161 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS      9.500.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €        778.616 €      6.456.274 €    3.043.726 € 32,04% 
162 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS      1.500.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €       1.019.726 €       480.274 € 32,02% 
163 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule (SH) SH, GS                   - €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                  - € 
164 867 Rosenowstraße 56 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule ( SH) SH, BSZ      6.057.800 €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €    6.057.800 € 100,00% 
165 711 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS                   - €                       - €                     - €                   - €                   - €                    - €                   - €                   - €                  - € 
166 495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhalt efläche) GS                   - €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   - €                  - € 
167 164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY    26.000.000 €                       - €                     - €                   - €                   - €                   - €                   - €      9.880.000 €   16.120.000 € 62,00% 
 Summe      623.290.137 €  126.290.174 € 
     749.580.311 € 16,85% 
 Summe 
Gesamt     623.290.137 €  252.580.348 € 40,52%  477.980.146  €  260.238.769 €    55.584.158 €    11.484.230 € 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Berufsschulzentrum 
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 04.09.2023 
14:30 Uhr 7/7 
28 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
02.08.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neuba u      9.436.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          12.483  €                    - €     9.436.000 € 100,00% 
2 755 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Inter im      1.160.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.160.000 € 100, 00% 
3 534 Goldsternstraße 21 Kita "Goldsternchen" Kita Neuba u      8.460.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     8.460.000 € 100,0 0% 
4 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung      9.760.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €            4.601 €                    - €     9.760.000 € 100,00% 
5 776 Poserstraße 55/55a Kita "Spatzennest" Kita Sanieru ng      7.400.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     7.400.000 € 100, 00% 
6 821 Berthold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sa nierung (inn.)      2.080.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.08 0.000 € 100,00% 
7 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanieru ng (inn.)      6.162.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.162.000  € 100,00% 
8 823 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita (Interim) Kita Inter im      4.982.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.982.000 € 100, 00% 
9 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung (inn.)      7.707.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     7. 707.000 € 100,00% 
10 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita S anierung (inn.)      2.184.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.1 84.000 € 100,00% 
11 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierun g (inn.)      2.340.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.340.000 € 100,00% 
12 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kit a Neubau      6.134.300 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        38 8.500 €                    - €     6.134.300 € 100, 00% 
13 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung      3.210.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   -  €                    - €     3.210.000 € 100,00% 
14 468 Hermann-Liebmann-Straße 99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung (inn.)      3.430.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.430.000 € 100,00% 
15 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita S anierung      7.320.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     7.320.000 € 100,00% 
16 827 Engelsdorfer Straße 279 Kita "Flohkiste" Kita San ierung (inn.)      1.482.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.482 .000 € 100,00% 
17 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neu bau      7.859.400 €         6.859.400 €      1.000. 000 € 14,58%      7.859.400 €                    - €                     - €                    - €      1.000.000 €      3.047.000 €      2.030.000 €     5.829.400 € 74,17% 
18 224 Weißdornstraße 2-2a Kita "Igelnest" Kita Sanierun g      5.190.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.190.000 € 100,0 0% 
19 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sani erung      5.680.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €            6.962 €                    - €     5.680.000 € 100, 00% 
20 223 Ringstraße 213-215 Kita "Rasselbande" Kita Sanier ung      6.020.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.020.000 € 100 ,00% 
Stand: 24.08.2023 
07:02 Uhr 1/6 
29 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
02.08.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
21 220 Breisgaustraße 21a Kita "Häschengrube" Kita Sanie rung (inn.)      3.736.146 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €            7.854 €                    - €     3.736.146 € 100,00% 
22 829 Breisgaustraße 21 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE S anierung (inn.)      1.175.405 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.1 75.405 € 100,00% 
23 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanier ung (inn.)      3.120.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.120.00 0 € 100,00% 
24 830 Königsteinstraße 72 Kita Kita Sanierung (inn.)      3.588.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   -  €                    - €     3.588.000 € 100,00% 
25 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" K ita Sanierung (inn.)      4.940.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    -  €                   - €                    - €     4.940.000 € 100,00% 
26 832 Grünauer Allee 18a Kita "Karussell" Kita Sanierun g      3.904.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.904.000 € 100,0 0% 
27 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung      5.760.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.760.000 € 100,00 % 
28 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung  (inn.)      2.548.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.548.000 €  100,00% 
29 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" Kita Sanier ung (inn.)         856.440 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €       856.4 40 € 100,00% 
30 754 Hans-Beimler-Straße 17 Kita (Interim) Kita Neubau      2.355.300 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.355.300 € 100,00 % 
31 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kita Kita Sanierung      5. 385.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.385.800 € 100,00% 
32 774 Friedrich-Bosse-Straße 87a Kita "Villa am Auens ee" Kita Sanierung (inn.)      2.560.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €      2.560.000 € 100,00% 
33 835 Bremer Weg 17 Kita "Wiederitzscher Spielkiste" K ita Sanierung      1.240.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     1.240. 000 € 100,00% 
34 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau      4.140.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        416.185 €      1.312.500 €     2.827.900 € 68,30% 
35 770 Jörgen-Schmidtchen-Weg 6 Waldorfkindergarten Kit a Sanierung      8.561.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - € 
36 771 Yorkstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung      9.6 49.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     9.649.800 € 100,00% 
37 772 Wurzner Straße 122 Integrative BBW-Kindertagess tätte Kita Sanierung      2.580.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.580.000 € 100,00% 
38 836 Schützstraße 2 Integrative BBW-Kindertagesstätt e Kita Sanierung      1.960.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.96 0.000 € 100,00% 
39 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sa nierung      2.360.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.360.000 €  100,00% 
40 838 Thünenstraße 2 Kita "Thünenstraße" Kita Sanierung  (inn.)      1.890.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.890.000 €  100,00% 
Stand: 24.08.2023 
07:02 Uhr 2/6 
30 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
02.08.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
41 488 Täubchenweg 30 Kita "Projekt Kinder stärken" Kit a Sanierung (inn.)      2.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €     2 .000.000 € 100,00% 
42 626 Robert-Koch-Straße (o. HNr) Kindertagesstätte ( Interim) Kita Interim                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €                  - € 
43 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrationseinrichtung K ita Sanierung      6.900.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     6.900. 000 € 100,00% 
44 763 Am langen Felde 8 Kita "Schatzkiste" Kita Sanieru ng      3.130.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.130.000 € 100, 00% 
45 479 Rathenaustraße 21 Kita Kita Sanierung      2.990.2 00 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.990.200 € 100,00% 
46 840 Schröderstraße 1 BBW-Kita "Burghausen" Kita Sanie rung      1.360.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.360.000 € 10 0,00% 
47 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 
5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung      2.080.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.080.000 € 100,00% 
48 543 Mothesstraße 2 Kita "Kitamo" Kita Sanierung      6 .120.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        305.854 €                    - €     6.120.000 € 100,00% 
49 769 Jörgen-Schmidtchen-Weg 4 Kita "Kinderhaus Nasew eis" Kita Sanierung                    - €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                   - € 
50 767 Hannoversche Straße 50 Fröbel-Kinderkrippe 
"Entdeckerland" Kita Sanierung      2.760.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.760 .000 € 100,00% 
51 768 Hannoversche Straße 52 Fröbel-Kindergarten "Riesen- und 
Zwergenland" Kita Sanierung      3.650.800 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.650 .800 € 100,00% 
52 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" K ita Sanierung      7.616.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     7.616. 000 € 100,00% 
53 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung      7.232.100 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     7.232 .100 € 100,00% 
54 636 Hohe Straße 19 Kita Kita Neubau    10.070.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        201.000 €                    - €   10.070.000 € 100,00% 
55 853 Hohe Straße 19 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neub au      2.707.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €        100.500  €                    - €     2.707.000 € 100,00% 
56 702 Haydnstraße 18-20 Kita "Joseph Haydn" Kita Neubau      3.990.500 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.990.500 € 100,00 % 
57 854 Tarostraße 17-19 Kita "Blauer Elefant" Kita Sanie rung (inn.)      8.700.000 €                       -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     8.700.0 00 € 100,00% 
58 855 Gersterstraße 9-9a Kita "Max & Moritz" Kita Sanie rung      3.936.300 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.936.300 € 10 0,00% 
59 856 Karl-Heine-Straße 34 Kita "Zum Elsternest" Kita S anierung      2.840.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.840.000 € 100,00% 
60 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung      4.290.600 €         3.975.870 €         314.730 € 7,92%      4.290.600 €                    - €                    - €                    - €        293.704 €                    - €     4. 290.600 € 100,00% 
Stand: 24.08.2023 
07:02 Uhr 3/6 
31 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
02.08.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
61 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" K ita Sanierung      1.687.694 €         1.687.694 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        150.743 €                    - €     1.687.694 € 100,00% 
62 780 Lobstädter Straße 14 a/b Freier Kindergarten Kit a Sanierung      4.253.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          16.336 €                    - €     4.253.000 € 100,00% 
63 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau    20.262. 000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                     - €        132.000 €                    - €   20.262.000 € 100,00% 
64 852 Nordstraße 43 Hilfe zur Erziehung (HzE) HzE Neuba u  s. Kita ID677  s. Kita ID677  s. Kita ID677 s. Ki ta ID677  s. Kita ID677  s. Kita ID677  s. Kita ID67 7  s. Kita ID677          71.000 €  s. Kita ID677  s. Kita ID677 s. Kita ID677 
65 766 Tarostraße 7-9 Kita "Kleiner Muck" Kita Sanierung      8.560.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €          27.704 €                    - €     8.560.000 € 100,00% 
66 757 Buckyweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau      6.090.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.090.000 € 100,00% 
67 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikus se" Kita Sanierung      3.100.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3. 100.000 € 100,00% 
68 764 Kurt-Tucholsky-Straße 10-12 Integrationseinrich tung Kita Sanierung (inn.)      7.610.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     7.610.000 € 100,00% 
69 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sa nierung      9.079.900 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     9.079.900 €  100,00% 
70 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sani erung      6.240.400 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.240.400 € 1 00,00% 
71 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung ( inn.)      5.330.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.330.000 € 1 00,00% 
72 859 Heilemannstraße 19 Kita "Abenteuerland" Kita Sani erung (inn.)      1.352.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     1.352. 000 € 100,00% 
73 482 Seidelstraße 1/3 Kita Kita Sanierung (inn.)      4 .524.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.524.000 € 100,00% 
74 860 Naunhofer Straße 31 Kita "Naunhofer Straße" Kita Sanierung      1.760.000 €                       - €                       - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.760.000  € 100,00% 
75 758 Kantatenweg (o. HNr.) Kita (Interim) Kita Neubau      2.700.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.700.000 € 100,00%
76 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung      4.240.440 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4. 240.440 € 100,00% 
77 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung      6.080.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6. 080.000 € 100,00% 
78 473 Kunzestraße 6 Kita Kita Sanierung      2.270.000 €                        - €                      - €                     - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.270.000 € 100,00% 
79 472 Kunzestraße 4 Integrative Kindertageseinrichtun g Kita Sanierung      2.890.000 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €          37.982 €                    - €     2.890.00 0 € 100,00% 
80 457 Alte Straße 2 Integrationseinrichtung Kita Sanier ung      4.800.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.800.000 € 100 ,00% 
Stand: 24.08.2023 
07:02 Uhr 4/6 
32 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
02.08.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
81 519 Liliensteinstraße 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZ E Umnutzung      2.177.100 €         2.177.100 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      2.177.320 €      1.084.850 €     1.092.250 € 50,17% 
82 325 Liliensteinstraße 1a Hilfe zur Erziehung (HzE) H zE Umnutzung  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529  s. ID529 
83 675 Seipelweg 16a/b Integrative Kindertageseinricht ung Kita Sanierung         896.400 €            753.00 0 €         143.400 € 19,04%         896.400 €                    - €                    - €                    - €        651.483 €                    - €       480.274 € 53,58% 
84 521 Lindenthaler Hauptstraße 17 OFT "Lindenthal" OFT Sanierung      1.017.000 €         1.017.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.291.836 €                    - €     1.017.000 € 100,00% 
85 280 Tarostraße 9a Kindertagesstätte Kita Neubau      4 .906.000 €         3.854.400 €      1.051.600 € 27, 28%      4.100.000 €      4.376.000 €      4.666.000  €      4.906.000 €         240.000 €      4.062.74 2 €      1.223.282 €     3.682.718 € 75,07% 
86 324 Deiwitzweg 1 Hilfe zur Erziehung (HzE) HZE Umnutz ung      1.783.997 €         1.783.997 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        382.755 €         786.300 €       997 .697 € 55,92% 
87 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neu bau      8.929.180 €         8.929.180 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      2.321.473 €      2.002.047 €     6.927. 133 € 77,58% 
88 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung      1.58 4.200 €         1.584.200 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        224.940 €         989.333 €       594.867 € 37,55 % 
89 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neu bau      8.586.722 €         8.586.722 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.840.417 €      2.312.500 €     6.274. 222 € 73,07% 
90 666 Leipziger Straße 165 staatliche Jugendhilfeeinr ichtung HzE Neubau      4.507.407 €         4.507.407 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €          99.934 €                    - €     4.507.407 € 100,00% 
91 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 HZE HZE Neubau      7.439. 233 €         7.439.233 €                    - € 0, 00%                    - €                    - €                    - €                    - €        745.906 €                    - €     7.439.233 € 10 0,00% 
92 368 Potschkaustraße 50 Kita Kita Reaktivierung      6. 605.670 €         6.605.670 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        559.721 €      2.191.500 €     4.414.170 € 66,8 2% 
93 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtu ng Kita Neubau      8.623.872 €         8.623.872 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        301.572 €                    - €     8.623.872 € 100,00% 
94 460 Bornaische Straße 182c Kinderhaus am Agra-Park K ita Sanierung      2.000.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €        970.651 €                    - €     2.000.000 €  100,00% 
95 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau      2.625.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   -  €                    - €     2.625.000 € 100,00% 
96 573 Hallesche Straße (o. HNr.) Kita "Alte Brauerei" Kita Neubau      4.400.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.400.00 0 € 100,00% 
97 850 Schkorlopper Straße 34 Kita Kita Neubau      1.663 .000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.663.000 € 100,00% 
98 851 Brandiser Straße 20 Kita "Sonnenkäfer" Kita Neuba u      3.000.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.000.000 € 100,0 0% 
99 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kita (Freiladebahn hof Süd) Kita Neubau      5.600.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.600.000 € 100,00% 
100 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung      7.200.000 €                       - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €     7.200. 000 € 100,00% 
Stand: 24.08.2023 
07:02 Uhr 5/6 
33 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Kindertagesstätten, Hilfe zur Erziehung, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten 
Anlage 2b 
zu VII-Ifo-08907 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Ma ßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands- 
bericht 
Ist 
Stand 
02.08.2023 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
101 634 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 1) Kita Neubau      2.530.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.530.00 0 € 100,00% 
102 635 Koehlerstraße 7 Kita "Villa Kunterbunt" (BA 2) Kita Sanierung      3.200.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.200 .000 € 100,00% 
103 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanieru ng      1.600.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.600.000 € 100, 00% 
104 848 Stuttgarter Allee 9 OFT "Völkerfreundschaft" OF T Neubau      4.700.000 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.700.000 €  100,00% 
105 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Ne ubau      2.757.960 €                       - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.757.960 € 10 0,00% 
106 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistral e" OFT Sanierung      1.386.300 €                       - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.38 6.300 € 100,00% 
107 704 An der Hauptstraße 40a Kita "Haus der hundert Welten" Kita Sanierung         686.500 €            50 6.500 €         180.000 € 35,54%         686.500 €                    - €                    - €                    - €        403.385 €                    - €       686.500 € 100,00% 
 Summe        68.891.245 €      2.689.730 € 
       71.580.975 € 3,76%                    - € 
Legende: 
Kindertageseinrichtung 
Offener Freizeittreff 
Hilfe zur Erziehung 
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und   
Mehrkosten: 
Stand: 24.08.2023 
07:02 Uhr 6/6 
34 von 46 in Zusammenstellung
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme
Projekt-
definition
(Empfänger)
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Projekt-
definition
(Sender)
Straße / Standort (Sender) Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der DeckungsquelleBeschlussgrundlage
1 784 Mahlmannstraße 1-3 Schule Thonberg (Außenstelle) FÖS Anmietung 1.100.22.1.3.01.07 §79 650.000,00
7.0002505
7.0002381
7.0002509
Bästleinstraße 14
Riebeckstraße 50
Mannheimer Straße 128 B
20. Schule (Interim)
Fritz-Baumgarten-Schule (Interim)
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule (Interim)
DB OBM 
2 130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2
Gebäude A GY Sanierung 7.0001669 § 20 154.600,00 7.0002382 - BGA Hybridtechnik für Schulen TF-2023-016
3 131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 7.0001670 § 20 250.000,00 7.0002382 - BGA Hybridtechnik für Schulen TF-2023-016
4 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau Erweiterungsbau, 
Gebäude E
OS, GY, 
FÖS Neubau 7.0001671 § 20 250.000,00 7.0002382 - BGA Hybridtechnik für Schulen TF-2023-016
Stadt Leipzig
Amt für Schule Anlage 3a
zu VII-Ifo-08907Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 30.06.2023)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
35 von 46 in Zusammenstellung
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Projekt-
definition
(Empfänger)
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Projekt-
definition
(Sender)
Straße / Standort (Sender) Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der DeckungsquelleBeschlussgrundlage
1 350 Reichpietschstraße 16 Kita "Gerichtsweg" Kita Neubau 7.0001973 § 20
VE 22 kw 24 885.000,00 7.0001763 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" -
2 368 Potschkaustraße 50 Kita Kita Reaktivierung 7.0001847 § 20
VE 22 kw 24 421.100,00 7.0001969 Mothesstraße 2 Kita "Kitamo" -
3 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung 7.0002055 § 20
VE 22 kw 24 288.800,00 7.0001763
7.0002223
Kändlerstraße 11-13
Hohe Straße 19
Kita "Entdeckerland"
Hilfe zur Erziehung (HzE) -
Stadt Leipzig
Amt für Jugend und Familie Anlage 3b
zu VII-Ifo-0xxxx
Kindertagesstätten, 
Hilfe zur Erziehung,
Anlage 3a
zu VII-Ifo-08035
Anlage 3b
zu VII-Ifo-08907Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Kindertagesstätten, Hilfen zur Erziehung, Offene Freizeittreffs (Stand 30.06.2023)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
36 von 46 in Zusammenstellung
                                  Risikobehaftete Vorhaben 
 -Schulbau-  
 
1/4  
 
Anlage 4a 
zu VII-Ifo-08907 
 
Lfd Nr. 1 
Schule am Freiladebahnhof 
Delitzscher Straße (o. Hnr.) 
Neubau Gemeinschaftsschule  
ID TF 349, PSP-Element - 
 
Die Grundschule ist abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum 
Freiladebahnhof. Das betreffende Grundstück gehört einem Privatinvestor mit dem 
städtebauliche Vereinbarungen zu zukünftigen Planungen zu treffen sind. 
Eine Fortschreibung der Soll-Termine und Kostenentwicklung kann erst zu gegebener Zeit 
erfolgen. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   - 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        - 
Neu prognostizierte Fertigstellung:        - 
  
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:    - 
aktuelle Kostenprognose:         - 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Die ungeklärte Bauzeitverschiebung wurde bei der Kapazitätenplanung bei anderen 
Schulformen berücksichtigt. 
  
37 von 46 in Zusammenstellung
                                  Risikobehaftete Vorhaben 
 -Schulbau-  
 
2/4  
 
Anlage 4a 
zu VII-Ifo-08907 
 
Lfd Nr. 2 
Schule an der Volksgartenstraße  
Volksgartenstraße (o. Hnr.) 
Neubau Mehrzweckgebäude (Gebäude C)  
ID TF 639, PSP-Element 7.0002066.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant fertig gestellt werden. Die Gründe resultieren aus: 
Terminverschiebung aufgrund notwendiger Anbindung von Mehrzweckgebäude an GS Schule 
an der Volksgartenstraße, Volksgartenstraße 16a (ID TF 159). Diese Arbeiten konnten erst 
nach verspäteter Freilenkung der Grundschule beginnen.  
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   07/2023 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        02/2024 
Neu prognostizierte Fertigstellung:       keine Änderung  
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:         5.815.800 € 
aktuelle Kostenprognose:              7.500.000 € 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Da die Schule bereits überbelegt ist, verschärft sich die gegenwärtige Situation mit der 
Verschiebung der Baumaßnahme. Weitere Horträume müssen in Doppelnutzung gehen. Für 
den Hort ist nur noch ein separater Raum im UG vorhanden. Auf unvorhergesehene Bedarfe 
kann dann nicht reagiert werden. 
  
38 von 46 in Zusammenstellung
                                  Risikobehaftete Vorhaben 
 -Schulbau-  
 
3/4  
 
Anlage 4a 
zu VII-Ifo-08907 
 
Lfd Nr. 3 
Heinrich-Mann-Schule 
Schwarzenbergweg 4 
Sanierung Grundschule 
ID TF 256, PSP-Element 7.0001935.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant fertig gestellt werden. Die Gründe resultieren aus: 
Verschiebung im Bauablauf aufgrund Verzögerung der Abbrucharbeiten um ca. 3 Monate.  
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   12/2023 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        05/2024 
Neu prognostizierte Fertigstellung:        07/2024 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:       17.409.210 € 
aktuelle Kostenprognose:            20.550.000 € 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Die Heinrich-Mann-Schule nutzt während der Baumaßnahme am Objekt Schwarzenbergweg 
das Interimsgebäude in der Franzosenallee, welches für eine Unterbringung von Klassen mit 
dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung benötigt wird. Durch die o.g. Verzögerung der 
Inbetriebnahme ist ein Umbau des Objektes Franzosenallee und damit die Nutzung durch 
Förderschüler zum Schuljahresbeginn 2024/25 nicht mehr möglich. Steigt der Bedarf an 
Schulplätzen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung weiter an, kann dieser nicht im 
Gebäude Franzosenallee gedeckt werden.   
39 von 46 in Zusammenstellung
                                  Risikobehaftete Vorhaben 
 -Schulbau-  
 
4/4  
 
Anlage 4a 
zu VII-Ifo-08907 
 
Lfd Nr. 4 
Schule Gundorf 
Leipziger Straße 210 
Interim Grundschule 
ID TF 781, PSP-Element 7.0002571.700 
 
Aktuelles Risiko aufgrund dem Bearbeitungs- und Genehmigungsprozess der 
Baugenehmigung durch die Landesdirektion Sachsen. Der prognostizierte Baubeginn liegt im 
1. Quartal 2024.  
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   01/2025 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        01/2025 
Neu prognostizierte Fertigstellung:        01/2025 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:         2.040.600 € 
aktuelle Kostenprognose:              2.040.600 € 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Aufgrund aktuellem Projektstand noch offen.  
 
40 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VII-Ifo-08907
Bedarf an Zügen = Soll lt. SNP 242,25 251 258 264,75 270,5 277,75 281,25 285,25 287,5
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen lt. SNP 239 252 251 260 265 268 271 274 276
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
1 Schule am Addis-Abeba-Platz 17 4 4,3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 Pablo-Neruda-Schule 15 4 3,8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 Schule am Floßplatz 12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Lessingschule 14 4 3,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Anna-Magdalena-Bach-Schule 15 4 3,8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 5. Schule Mitte 13 4 3,3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
7 Waldstraßenviertel (ARENA II) 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3
8 5. Schule Mitte NEU (M.-Planck-Str.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Clara-Wieck-Schule 20 4 5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
10 Astrid-Lindgren-Schule 21 4 5,3 3,5 3,5 3,5 0 0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
11 Schönefeld neu 0 0 1,5 5 5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
12 66. Schule 19 4 4,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
13 Schule Portitz 13 4 3,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 Tauchaer Straße neu 10 3 3,3 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4
15 Mockau neu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
16 Wilhelm-Wander-Schule 18 4 4,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 Schule am Rabet 19 4 4,8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 August-Bebel-Schule 18 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
19 Wilhelm-Busch-Schule 10 4 2,5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gerichtsweg neu 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5
21 74. Schule 15 4 3,8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 Ernst-Pinkert-Schule 18 4 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
23 Döbelner Straße neu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
24 Feuerwache Ost neu 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
25 Hans-Christian-Andersen-Schule 17 4 4,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 Brüder-Grimm-Schule 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27 Theodor-Körner-Schule 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 Schule am Gutspark Paunsdorf (24.) 10 4 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
29 Schule Mölkau 10 4 2,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 Christoph-Arnold-Schule 19 4 4,8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
31 Fritz-Baumgarten-Schule 12 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
32 Franz-Mehring-Schule 17 4 4,3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 J.-Hegenbarth-Schule (31.) 15 4 3,8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
34 Heinrich-Mann-Schule 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
35 Schule Liebertwolkwitz 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36 Schule Holzhausen 11 4 2,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
37 Kurt-Masur-Schule 23 4 5,8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
38 Ida-Blum-Schule (B.-Göring) 18 4 4,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39 Schule Connewitz 18 4 4,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
40 Bayr. Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Marienbrunner Schule 15 4 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
42 9. Schule 17 4 4,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
43 Lößnig neu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
44 8. Schule 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45 Schule am Auwald 19 4 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
46 Fanny-Hensel-Schule 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
47 Erich-Zeigner-Schule 14 4 3,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48 Schule am Grünen Gleis 19 4 4,8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 120. Schule 14 4 3,5 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Schule an der Rehbacher Straße 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Schule an der A.-Nagel-Straße 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5
52 60. Schule 13 4 3,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
53 90. Schule 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
54 91. Schule 17 4 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
55 Schule Miltitz 8 4 2 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
56 Joachim-Ringelnatz-Schule 20 4 5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
57 Friedrich-Fröbel-Schule 16 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 0 0 0 0 0 0 3,5 3,5
58 85. Schule 18 4 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
59 Karlsruher Straße neu (Fröbel) 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4
60 78.  Schule 16 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
61 100. Schule 14 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
62 Schule am Leutzscher Holz 22 4 5,5 3,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
63 46. Schule 24 4 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2024/25 2025/26 2026/27
lfd. 
Nr.
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361 
ohne Block
ID TF
2028/292027/28 2033/34 2032/332031/322030/312029/30
aktuelle 
Klassen- 
zahl 2023/24
Grundschulen
Zahl der 
belegten 
Klassen- 
stufen
relative Zügigkeit1 
nach aktueller 
Belegung SJ 
2023/24
2022/23 2023/24
Stand: 18.09.2023
09:08 1/6
41 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VII-Ifo-08907
Bedarf an Zügen = Soll lt. SNP 242,25 251 258 264,75 270,5 277,75 281,25 285,25 287,5
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen lt. SNP 239 252 251 260 265 268 271 274 276
2024/25 2025/26 2026/27
lfd. 
Nr.
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361 
ohne Block
ID TF
2028/292027/28 2033/34 2032/332031/322030/312029/30
aktuelle 
Klassen- 
zahl 2023/24
Grundschulen
Zahl der 
belegten 
Klassen- 
stufen
relative Zügigkeit1 
nach aktueller 
Belegung SJ 
2023/24
2022/23 2023/24
64 Schule Gießerstraße 21 4 5,3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
65 157. Schule 12 4 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 4
66 Schule Böhlitz-Ehrenberg 15 4 3,8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
67 Schule Gundorf 4 4 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
68 Schule Rückmarsdorf 7 4 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2
69 Wilhelm-Hauff-Schule 17 4 4,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
70 39. Schule 8 4 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
71 Hans-Beimler-Straße neu 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4
72 Schule am Auensee 14 4 3,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
73 Schule Stahmeln 10 4 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
74 Alfred-Kästner-Schule 12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
75 Geschwister-Scholl-Schule 16 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
76 Erich Kästner-Schule 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
77 Schule Erfurter-Straße 15 4 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
78 Hans-Kroch-Schule 15 4 3,8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
79 Karl-Liebknecht-Schule 16 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
80 Neubau Möckern/Gohlis (Knöflerstr.) 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4
81 Adam-Friedrich-Oeser-Schule 15 4 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
82 Carl-von-Linné-Schule 10 4 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 33. Schule 13 4 3,3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
84 Schule Seehausen 7 4 1,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85 Schule Wiederitzsch 19 4 4,8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5
86 Summe Züge IST 1.033 260,6 230,25 232,75 235,25 239,25 245,25 247,75 249,75 255,25 259,25 267,25 275,75 275,75
88 670 1 A Max-Liebermann-Straße / Knöflerstraße (o. HNr.)Grundschule 0 0 0 0 4 0
89 196 3 A Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 0 0 5 0 0 0 0 0
90 19 3 B M.-Herrmann-Straße 120. Schule -4
91 95 6 A Tauchaer Str. 188 Schule an der Tauchaer Straße 0 0 0 4 0 0 0 0
92 306 7 A Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule (Friedrich-Fröbel-
Schule neu) 0 0 0 4 0 0 0 0
93 681 7 C Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule -3,5 3,5
94 139 8 A Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) 0 0 5 0 0 0 0 0
95 204 9 C Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn 0 0 0 0 0 0 0 4
96 159 10 B Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße (eh. 
Schulgebäude Löbauer Straße) 1,5 3,5 -1,5 0 0 0
97 320 10 C Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule 0 -3,5 3,5 0 0 0
98 553 11 C Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule 0 0 0 0 1,5 0
99 491 16 A Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Schule an der Hans-Beimler-Straße 0 0 0 0 4 0 0
100 496 20 B Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 1 0 0 0 0
101 29 Hallesche Straße (o.HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln 1
102 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf 0 0 0 0,5 0 0 0 0
103 113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz 1,5 0 0 0 0 0 0 0
104 114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105 139 Heinrichstraße 43 Wilhelm-Busch-Schule (alt) 0 -2 0 0 0 0 0
106 199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau 0 0 0 0 0 0 3
107 337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 0 3
108 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0
109 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 0 0 0,5 0 0 0
110 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost 0 0 0 0 0 3
111 491 Gustav-Kühn-Straße 1 39. Schule (Freilenkung Gebäude für 
W.-Heisenberg-Schule) -2
112 653 Döllingstraße 25 24. Schule 0 1 0 0 0 0 0 0
113 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion 
(Parkplatz Arena 2) 3
114 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule 1
115 Eitingonstraße 5 Schule 5 0 0 0 0 0 0 -3 0
116 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 0 0 2
117 2 2,5 2,5 4 6 2,5 2 5,5 4 8 8,5 0
118 Differenz (negativ = fehlende Züge) ² - Summe 
Züge IST - Züge Soll nach SNP -12 -18,25 -22,75 -25,5 -25,25 -30 -31,5 -30 -28,25
119 Auslastung 105% 108% 110% 111% 110% 112% 113% 112% 111%
1)
2)
Reduzierung
Erhöhung
Veränderung gegenüber letztem Sachstandbericht
bauliche Kapazitätsveränderungen im Schuljahr
Fehlende Kapazitäten müssen über die Doppelnutzung von Unterrichtsräumen für Schule und Hort kompensiert werden.
Relative Zügigkeit: Anzahl Klassen IST dividiert durch Zahl der aufgewachsenen Klassenstufen
Stand: 18.09.2023
09:08 2/6
42 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VII-Ifo-08907
Bedarf an Zügen = Soll lt. SNP  93 96 98 101 104 106 109 112 112
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen lt. SNP 85 92 95 99 102 103 106 110 112
Straße / Standort Name / Bezeichnung
1 Caroline-Neuber-Schule 22 6 3,7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Petrischule 16 6 2,7 2,25 2,25 2,25 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Apollonia-von-Wiedebach-Schule 23 6 3,8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 Lene-Voigt-Schule (51.) 16 6 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
5 Sportoberschule 27 6 4,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 125. Schule 13 6 2,2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 205. Schule (Schule Mockau) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
8 M.-Planck-Str. (Vorinterim 205. Schule)5 1 5 0 3 3 3 3 3 3 3 3
9 16. Schule 20 6 3,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 Geschw.-Scholl-Schule (Liebertw.) 18 6 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
11 Schule am Weißeplatz 13 6 2,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 Schule Mölkau 21 6 3,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 Schule Paunsdorf 19 6 3,2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 Hainbuchenstraße 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15 Höltystraße 17 6 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
16 Schule Barnet-Licht-Platz 12 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 Schule Ihmelsstr. 21 6 3,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 56. Schule 18 6 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
19 84. Schule 21 6 3,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 94. Schule 19 6 3,2 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 H.-Pestalozzi (B.-Ehrenberg) 14 6 2,3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 Helmholtzschule 23 6 3,8 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
23 Ratzelstraße 23 6 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
24 Schule am Adler 17 6 2,8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 Schule Georg-Schwarz-Straße 18 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 Jahrtausendfeld (K.-Heine-Str.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
27 20. Schule 20 6 3,3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 35. Schule 19 6 3,2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 68. Schule 22 6 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
30 G.-Frege-Schule 21 6 3,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 Paul-Robeson-Schule 19 6 3,2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4
32 Schule Diderotstraße 20 6 3,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
33 Messeallee 21 6 3,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
34 Kolmstraße 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
35 Summe Züge OS 558 86,5 93 93 95,75 95,75 95,75 98,75 100,75 100,75 104,75 104,75 104,75
36 Gymnasiale Klassen / Züge in OS (Vorinterim GY)
37 M.-Planck-Str. (VI 205.) Vorinterim Hbf.-Westseite 5 1 5 0,00 0,83
38 OS Ihmelsstraße Vorinterim GYM Ihmelsstraße 8 2 4 0,50 0,00
39 OS B.-Licht-Platz Vorinterim Prager Spitze (BLP) 16 4 4 2,00 0,00
40 OS Messeallee Vorinterim Messeallee 15 4 3,8 1,83 2,50
41 44 16,8 -4,33 -3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Summe Züge IST (Summe Züge OS abzügl. Vorinterims GY) 82,17 89,67 93,00 95,75 95,75 95,75 98,75 100,75 100,75 104,75 104,75 104,75
43 Kapazitätserweiterungen
44 44 11 B Uhlandstraße 28 Schule am Adler 3 -3
45 43 Schulstraße 6 Schule Mölkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 44 11 B Antonienstraße 24 Schule am Adler A -2 3 0 0 0 0 0
47 46 Dösner Weg 27 Georg-Schumann-Schule (Umzug) B) 0 3 0 0 0 0 0 0 0
48 46 4 B Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße 0 -4 3 0 0 0 0 0
49 47 Löbauer Straße Vorinterim Ihmelsstraße -3
50 47 10 A Krönerstraße 3 Oberschule Ihmelsstraße 4 0 0 0 0 0 0 0
51 48 5 A Hainbuchenstraße 13 Schule Hainbuchenstraße 3 0 0 0 0 0 0 0
52 110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schule 1 0 0 0 0 0 0 0
53 128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 0,5 0 0 0 0 0 0 0
54 Georg-Schwarz-Straße 113Schule Georg-Schwarz-Straße 0 0 -3 0 0 0 0
55 158 8 B Heinrichstraße 43 125. Schule 0 0 0 1 0 0 0 0 0
56 804 Karl-Heine-Str. (o.Hnr.) Schule am Jahrtausendfeld 4
57 497 Kolmstraße (o. HNR.) Schule an der Kolmstraße 0 0 0 0 0 3 0 0
58 686 19 A Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule 0 0 0 2 0
59 Max-Planck-Straße 1-3 205. Schule (bis Fertigstellung Mockau) 3
60 753 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) 205. Schule (OS Mockau) 3
61 779 11 A Uhlandstraße 28 neue Schule Georg-Schwarz-Straße 3
62 788 Paul-Gruner-Straße 50 Petrischule Umzug Glockenstraße) 0 0 0 -2,25 0 0 0 0 0
63 800 Bästleinstraße 14 20. Schule (Interim) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
64 bauliche Kapazitätsveränderungen im Schuljahr 2 6,5 0 2,75 0 0 3 2 0 7 0 0
65 Differenz (negativ = fehlende 
Züge) 3) -10,83 -6,33 -5,00 -5,25 -8,25 -10,25 -10,25 -11,25 -11,25
lfd. 
Nr. ID TF
Reduzierung der Zügigkeiten von Oberschulen durch Vorinterims GY 2)
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361 
ohne Block
relative 
Zügigkeit1 
nach 
aktueller 
Belegung 
SJ 2023/24
aktuelle 
Klassen- 
zahl 
2023/24
Zahl der 
belegten 
Klassen-
stufen
2030/31 2031/32 2032/33 2033/34Oberschulen 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/302022/23 2023/24 2024/25
Stand: 18.09.2023
09:08 3/6
43 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VII-Ifo-08907
Bedarf an Zügen = Soll lt. SNP  93 96 98 101 104 106 109 112 112
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen lt. SNP 85 92 95 99 102 103 106 110 112
Straße / Standort Name / Bezeichnung
lfd. 
Nr. ID TF
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361 
ohne Block
relative 
Zügigkeit1 
nach 
aktueller 
Belegung 
SJ 2023/24
aktuelle 
Klassen- 
zahl 
2023/24
Zahl der 
belegten 
Klassen-
stufen
2030/31 2031/32 2032/33 2033/34Oberschulen 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/302022/23 2023/24 2024/25
66 Auslastung 113% 107% 105% 105% 109% 111% 110% 111% 111%
1)
2)
3)
A)
B) 
C)
Reduzierung
Erhöhung
Veränderung gegenüber letztem Sachstandbericht
Nach Auszug der 94. Schule (Auslagerung) Weiternutzung als Oberschule und Gymnasium. Die Nutzung Gymnasium beschränkt sich auf ein Jahr als Vorinterim Hbf. Westseite. 
Während der Sanierung Interim im Objekt Uhlandstraße 28, 3-Zügigkeit kann gewährleistet werden.
Durch Sanierung vorübergehend Wegfall von 4 Zügen, nach Sanierung Umzug der Petrischule in das Objekt Glockenstraße und Wegfall Objekt Petrischule.
Vorinterimsklassen wurden in die Zügigkeit der Schulart umgerechnet, in dem sie sich befinden. Gymnasiale Vorinterims in OS reduzieren die OS-Kapazität und erhöhen die Kapazitäten der Gymnasien
Relative Zügigkeit: Anzahl Klassen IST dividiert durch Zahl der aufgewachsenen Klassenstufen
Fehlende Kapazitäten müssen über die Nutzung von Gruppenräumen und Fachunterrrichtsräumen für anderen Räumen kompensiert werden.
Stand: 18.09.2023
09:08 4/6
44 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VII-Ifo-08907
Bedarf an Zügen = Soll lt. SNP 88 94 100 105 111 114 117 120 124
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen 100 106 109 114 117 118 122 126 128
Straße / Standort Name / Bezeichnung
1 Hbhf.-Westseite 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 A.-Ph.-Reclam-Schule 45 8 5,6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Gerda-Taro-Schule 49 8 6,1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 Immanuel-Kant-Schule 32 8 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
5 Leibnizschule 29 8 3,6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 Louise-Otto-Peters-Schule 30 8 3,8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 Thomasschule 31 8 3,9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 W.-Ostwald-Schule 30 8 4,1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 Schraderhaus 3 1 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 Alte Messe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 G.-Hertz-Schule 30 8 3,8 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
12 Gymnasium Engelsdorf 30 8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
13 Humboldt-Schule 40 8 5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
14 Neue Nikolaischule 32 8 4 3,5 3,5 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25
15 Ihmelsstraße 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 Prager Spitze 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 Schule am Palmengarten 41 7 5,9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 J.-Kepler-Schule 31 8 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
19 Lichtenberg 22 5 4,4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 M.-Klinger-Schule 35 8 4,4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
21 R.-Schumann-Schule 27 8 3,4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 F.-A.-Brockhaus 29 8 3,6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
23 Fr.-Schiller-Schule 33 8 4,1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 Goethegymnasium 41 8 5,1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25 W.-Heisenberg-Schule 31 8 3,9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
26 Gymnasium "Bahnbogen Leutzsch" 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
27 Bremer Straße 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5
28 Friesenstraße 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
29 Wiederitzsch- Messeallee 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
30 Summe Züge gesamt (ohne Nutzung Vorinterim in OS) 671 86,4 78,7 87,7 102,5 103,5 103,5 108,5 111,5 111,5 114,5 115,5 115,5 115,5
31 Vorinterim GY in OS
32 M.-Planck-Straße 1 Vorinterim Hbf.-Westseite 5 1 5 0 0,625
33 OS Ihmelsstraße Vorinterim GYM Ihmelsstraße 8 2 4 0,375
34 OS B.-Licht-Platz Vorinterim GY Prager Spitze 16 4 4 1,5
35 OS Messeallee Vorinterim GY Messeallee 15 4 3,8 1,375 1,875
36 Summe Züge Vorinterim in Oberschulen 2) 44 16,8 3,25 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Summe Züge IST (einschl. Nutzung Vorinterim in OS) 715 103,2 81,95 90,2 102,5 103,5 103,5 108,5 111,5 111,5 114,5 115,5 115,5 115,5
38 Kapazitätserweiterungen
39 801 Mannheimer Straße 128 a/bG.-Ch.-Lichtenberg-Gymnasium 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 127 Miltitzer Weg 2-4 Max-Klinger-Schule 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0
41 94 Krönerstraße 5 Gymnasium Ihmelsstraße 0 4 0 0 0 0 0 0 0
42 91 Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke 
Prager Straße Gymnasium Prager Spitze 0 5 0 0 0 0 0 0 0
43 56 Preußenseite- Hbf.-Westseite Schule Hbf.-Westseite (Löwitz-
Quartiersschule) 0 5 0 0 0 0 0 0
44 454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee 0 5 0 0 0 0 0
45 374 Heinrichstraße 36A Gymnasium (Schraderhaus) 0 4 0 0 0 0 0 0
46 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 0 0,75 0 0 0 0 0
47 565 16 B Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule (Erw.) 1
48 164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 0
49 162 Bremer Str. (o. HNr) Schule an der Bremer Straße 0 0 0 0 0 5 0 0
50 787 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße 3
51 621 Phillipp-Reis-Straße (o. HNr.)Schule am Bahnbogen Leutzsch 0 0 0 0 0 3
52 bauliche Kapazitätsveränderungen im Schuljahr 0,6 9 14,75 1 0 5 3 0 3 1 0 0
53 -6,05 -3,8 2,45 -1,55 -7,55 -5,55 -5,55 -8,55 -9,55
54 107% 104% 98% 101% 107% 105% 105% 108% 108%
1)
2)
3)
Reduzierung
Erhöhung
Veränderung gegenüber letztem Sachstandbericht
lfd. 
Nr. ID TF
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-07361 
ohne Block
2032/33 2033/34
aktuelle 
Klassen- 
zahl 2023/24
Zahl der 
belegten 
Klassen- 
stufen
relative Zügigkeit1 nach 
aktueller Belegung SJ 
2023/24
2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/322022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27
Vorinterimsklassen wurden in die Zügigkeit der Schulart umgerechnet, in dem sie sich befinden. Gymnasiale Vorinterims in OS reduzieren die OS-Kapazität und erhöhen die Kapazitäten der Gymnasien
Fehlende Kapazitäten müssen über die Nutzung von Gruppenräumen und Fachunterrrichtsräumen für anderen Räumen kompensiert werden.
Gymnasien
Differenz (negativ = fehlende Züge) 3- Summe Züge IST - Züge Soll nach 
SNP
Auslastung (Züge SOLL / Züge IST)
Relative Zügigkeit: Anzahl Klassen IST dividiert durch Zahl der aufgewachsenen Klassenstufen
Stand: 18.09.2023
09:08 5/6
45 von 46 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VII-Ifo-08907
Gemeinschaftsschulen
Bedarf an Zügen = Soll lt. SNP
Primarstufe 5 5 5 5 5 17 17
Sekundarstufe I 5 5 5 13 13 21 21
Sekundarstufe II 3 3 3 7 7 11 11
Straße / Standort Name / Bezeichnung Modell
1 349 Delitzscher Straße (o.HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Modell 4-4-2 x
2 749 17 B Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Modell 5-5-3 X
3 305 14 A Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranusstraße Modell koop. GS- OS x
4 494 12 A Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Modell 4-4-2 x
5 19 3 B Martin-Hermann-Straße 1 120. Schule Modell koop. GS- OS x
Kapazitätserweiterungen 
Primarbereich Klassenstufe 1-4 4 4 4
6 749 17 B Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Modell 4-4-2 5 5 5 5 5 5 5 5
7 305 14 A Uranusstraße / SaturnstraßeSchule an der UranusstraßeGMS Modell 5-5-3 0 0 0 0 0 0 0
8 349 Delitzscher Straße (o.HNr.) Schule am FreiladebahnhofModell koop. GS- OS 0 0 0 4 4 4
9 494 12 A Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Modell 4-4-2 0 0 0 0 0 4 4 4
10 19 3 B Martin-Hermann-Straße 1 120. Schule Modell koop. GS- OS
Kapazitäten Primarbereich 0 0 0 5 5 5 5 5 17 17 17
Sekundarbereich I Klassenstufe 5-10
11 349 Delitzscher Straße (o.HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Modell 4-4-2 0 0 0 4 4 4
12 749 17 B Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS)GMS Modell 5-5-3 0 5 5 5 5 5 5 5 5
13 305 14 A Uranusstraße / SaturnstraßeSchule an der UranusstraßeModell koop. GS- OS 0 0 0 0 4 4 4 4 4
14 494 12 A Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Modell 4-4-2 0 0 0 0 0 0 4 4 4
15 19 3 B Martin-Hermann-Straße 1 120. Schule Modell koop. GS- OS 4 4 4 4 4
Kapazitäten Sekundarbereich I 0 0 0 5 5 5 13 13 21 21 21
Sekundarbereich II Klassenstufe 11-12
16 349 Delitzscher Straße (o.HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Modell 4-4-2 0 0 0 2 2 2
17 749 17 B Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Modell 5-5-3 0 3 3 3 3 3 3 3 3
18 305 14 A Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranusstraße Modell koop. GS- OS 0 0 0 0 2 2 2 2 2
19 494 12 A Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Modell 4-4-2 0 0 0 0 0 0 2 2 2
20 19 3 B Martin-Hermann-Straße 1 120. Schule Modell koop. GS- OS 2 2 2 2 2
Kapazitäten Sekundarbereich II 0 0 0 3 3 3 7 7 11 11 11
Summe Kapazitätserweiterungen 13 12 24
Summe Kapazitäten NEU 13 13 13 25 25 49 49 49
Differenz (negativ = fehlende 
Züge)
Belegung in Klassen IST
Reduzierung
Erhöhung
Veränderung gegenüber letztem Sachstandbericht
lfd. 
Nr. Bestand an Zügen aus VorjahrID TF
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361 
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361 
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
VII-DS-
07361 
ohne Block
2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2032/332027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32
Stand: 18.09.2023
09:08 6/6
46 von 46 in Zusammenstellung