Planungsbeschluss zur Komplexsanierung der Schule Connewitz
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07445
Datum: 2022-08-08
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/10
Ratsversammlung
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07445
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie
Betreff:
Planungsbeschluss zur Komplexsanierung der Schule Connewitz
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters Bestätigung
FA Jugend, Schule und Demokratie Vorberatung
FA Finanzen Vorberatung
FA Stadtentwicklung und Bau Vorberatung
SBB Süd Anhörung
Ratsversammlung 12.10.2022 Beschlussfassung
Beschlussvorschlag
1. Der Planungsbeschluss für die Komplexsanierung der Schule Connewitz wird 
gefasst.
2. Die Planungs- und Steuerungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses 
(Leistungs-phasen 1 - 4 HOAI) betragen 2.200.000 €.
3. Die Auszahlungen sind im PSP-Element „GS Connewitz, Zwenkauer Str., KomplexS“ 
(7.0002378.700) wie folgt vorgesehen: 
2022    100.000 €
2023 1.300.000 €
2024    800.000 €
4. Für Für die Durchführung der Planung (Leistungs-phasen 1 - 4 HOAI) ist für das 
Haushaltsjahr 2023 folgende Verpflichtungsermächtigung (VE) vorgesehen: 
VE 2023 kassenwirksam 2024: 800.000 €
Räumlicher Bezug
Stadtbezirk Süd 
Zusammenfassung
Anlass der Vorlage:   
 Rechtliche Vorschriften  Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln
 Sonstiges:
1 von 10 in Zusammenstellung
2/10
Zur Sicherung der notwendigen Kapazitäten gemäß dem sächsischen Schulgesetz 
(SächsSchulG) sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Leipzig in der 
Fortschreibung 2019 müssen mittel- und langfristig die benötigten Grundschulkapazitäten im 
Stadtbezirk Süd zur Verfügung gestellt werden. Hierzu soll am Standort die bestehende 
denkmalgeschützte 5-zügige Grundschule mit Sporthalle erhalten und komplexsaniert 
werden. Für dieses Vorhaben soll der Planungsbeschluss gefasst werden.
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja,
Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung
Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Erträge
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
2022
2023
2024
100.000
1.300.000
800.000
7.0002378.700
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge
Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)
Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen 
Steuerrechtliche Prüfung nein wenn ja
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG nein ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts
Umsatzsteuerpflicht der Leistung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen ja nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein wenn ja, nachfolgend angegeben
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: 
2 von 10 in Zusammenstellung
3/10
Ziele
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität
Leipzig besteht im 
Wettbewerb
X Balance zwischen
Verdichtung und Freiraum
Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze
Qualität im öffentlichen Raum
und in der Baukultur
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte
Nachhaltige Mobilität Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur
Vorsorgende Klima- und
Energiestrategie
Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management
Erhalt und Verbesserung der
Umweltqualität
Leistungsfähige technische 
Infrastruktur
X Quartiersnahe Kultur-, Sport-
und Freiraum-angebote
Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft
Leipzig schafft soziale Stabilität Wirkung auf Akteure
Leipzig stärkt seine 
Internationalität
Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt
Bürgerstadt Weltoffene Stadt
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung
Region Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft
Bezahlbares Wohnen Stadtrat Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote
Kommunalwirtschaft Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort
Lebenslanges Lernen Verwaltung Imageprägende 
Großveranstaltungen
Sichere Stadt Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln
Sonstige Ziele
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML)
Trifft nicht zu
3 von 10 in Zusammenstellung
4/10
Klimawirkung
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung)
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich erneuerbar fossil
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich ja nein
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich ja nein
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement)
X Aussage nicht möglich ja nein
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz X ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer nein
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung ja (Prüfschema endet hier.)
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de)
X ja nein (Begründung s. Abwägungsprozess) nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.)
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz
Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________
liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________
X wird vorgelegt mit: Baubeschluss
Sachverhalt
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
Nicht notwendig. 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
Nicht notwendig.
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
Nicht notwendig. 
III.  Strategische Ziele 
Mit der geplanten Maßnahme werden zukunftsorientierte Schulangebote geschaffen, die 
neben der Sicherung des Leipziger Schulbetriebes und der Betreuungsangebote auch die 
Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt fördern.  
 
4 von 10 in Zusammenstellung
5/10
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
1.1 Auslastung der Grundschulkapazitäten und Handlungsbedarf
Die Schule Connewitz ist eine fünfzügige Grundschule und befindet sich mit der Kurt-Masur-
Schule und der Schule an der Bernhard-Göring-Straße im gemeinsamen Schulbezirk SO4, 
welcher die Versorgung des Stadtteils Connewitz sowie eines Teils der Südvorstadt mit 
Grundschulplätzen sicherstellt. Alle drei Schulen sind derzeit ausgelastet, aktuelle 
Prognosen gehen von einem gleichbleibend hohen Bedarf in diesem Schulbezirk aus. 
Die Schule an der Bernhard-Göring-Straße verfügt nach Sanierung über ein modernes 
Raumprogramm; die Kurt-Masur-Schule befindet sich in einem Neubau mit ebenfalls 
zeitgemäßer räumlicher Ausstattung. An der Grundschule Connewitz besteht dringender 
Handlungsbedarf für das Erfordernis zur Absicherung der Kapazitäten im Grundschulbereich 
über eine Komplexsanierung. Im Sinne eines zeitgemäßen und sicheren Schulbetriebes sind 
die räumlichen Gegebenheiten hier anzupassen. 
Mit der geplanten Sanierung soll die Schülerzahl von aktuell 430 Schüler in 20 Klassen (inkl. 
einer DaZ-Klasse) auf 560 Kinder zzgl. einer DaZ-Klasse, in Summe 588 Kinder, erhöht 
werden. Eine Fünf-Zügigkeit bleibt somit wie zuvor erhalten. Aufgrund der in den letzten 
Jahren stark gestiegenen Schülerzahlen sind die räumlichen Voraussetzungen den jetzigen 
Nutzungsanforderungen anzupassen.
1.2 Gebäude
Die Grundschule Connewitz wurde 1914 als 5. Bürgerschule errichtet und gehört zu den 
Kulturdenkmalen der Stadt Leipzig. Das zweiflüglige, viergeschossige Gebäude steht unter 
Denkmalschutz und wird durch einen Mittelflur mit beidseitig angeordneten Klassen- und 
Verwaltungsräumen charakterisiert. Die Sporthalle ist im ersten Obergeschoss über einen 
Verbindungsanbau am südlichen Gebäudeflügel angeschlossen. Dort befindet sich auch die 
Aula der Schule. Das Areal beherbergt die gestaltete Schulfreifläche mit kleinem Spielfeld 
und Plätzen zur Bewegung und Aufenthalt. In der öffentlichen Parkanlage direkt gegenüber 
der Schule befinden sich Sportanlagen, wie eine Laufbahn, ein Sprungfeld und ein Fußball-
Bolzplatz, welche durch die Schule genutzt werden.
Die letzten Modernisierungen erfolgten mit einer brandschutztechnischen Ertüchtigung in 
5 von 10 in Zusammenstellung
6/10
2010 und den Erneuerungen der beiden Sanitärstränge Jungen (2017) und Mädchen (2018). 
In diesem Zusammenhang wurden die dazugehörigen Grundleitungsabschnitte zum 
Sammler im Schulhof erneuert. Die bis dahin wiederholt eingetretenen Wassereinbrüche bei 
Starkregen konnten seitdem nicht mehr beobachtet werden.
In den letzten Jahren wurden im Rahmen der Bauunterhaltung folgende Arbeiten ausgeführt: 
- Ertüchtigung der Sporthalle
- Ertüchtigung des Innenhofs
- Strangsanierung Sanitär inkl. Teilabschnitte der Grundleitung
- Neuinstallation der Hortküche, Ausgabeküche samt Nebenräumen, Räume für das 
Küchenpersonal
- Einrichtung eines zusätzlichen Garderobenraumes im ersten Obergeschoss.
- Ertüchtigung der Fenster zur besseren Lüftung der Räume
Wiederkehrende Wassereintritte durch Starkregen und marode Grundleitungen hatten zu 
starken Beeinträchtigen und Schimmelbefall geführt. Das Untergeschoss musste daraufhin in 
den Rohbauzustand zurückversetzt werden, wodurch die Grundschule Connewitz wichtige 
Räumlichkeiten, wie z.B. den Fachunterrichtsraum Werken im Untergeschoss aufgeben 
musste. Durch die Erneuerung von Leitungsabschnitten im Rahmen der 
Sanitärstrangsanierungen konnte hier jedoch bereits Abhilfe geschaffen werden. Die 
Schimmelbelastung konnte stark eingedämmt werden.
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
2.1 Komplexsanierung anstelle einer Teilmodernisierung des 
Untergeschosses
Mit der bereits gestarteten Planung gemäß Planungsbeschluss VII-DS-00754 ergab sich, 
dass neben der Überplanung für das Untergeschoss auch in den Obergeschossen weitere 
bauliche Anpassungen notwendig werden würden, um die Maßnahme im Untergeschoss 
überhaupt erfolgreich umsetzen zu können.
Aus dieser Erkenntnis heraus und im Hinblick auf die bisherigen 
Teilmodernisierungsmaßnahmen und den sichtbaren Verschleiß der denkmalgeschützten 
Substanz innen wie außen, sowie dem veralteten und störanfälligen Zustand der 
technischen Installationen, insbesondere der Elektroanlagen, ist daher eine 
Komplexsanierung und die damit einhergehende Neufassung des Planungsbeschlusses VII-
DS-00754 notwendig. 
Für den Zeitraum der Modernisierungsmaßnahmen wird der Schul- und Hortbetrieb komplett 
ausgelagert. IDa im direkten Umfeld der Grundschule Connewitz keine 
Auslagerungsmöglichkeit zur Verfügung steht, werden zur Auslagerung die beiden 
bestehenden Schulstandorte in der Franzosenallee 21 (ehem. Standort der 31. Schule) und 
in der Thierschstraße 5 (Standort der 31. Schule) genutzt. Das ursprünglich zur Auslagerung 
geplante Investoren-Modell (VII-DS-00590) über den Neubau einer vierzügigen Grundschule 
mit Zweifeldsporthalle an der Kurt-Eisner-Straße wurde vom Stadtrat abgelehnt. Für die 
Grundschüler/-innen wird ein Busshuttleservice zu den beiden Interimsschulgebäuden 
bereitgestellt. Die hierfür notwendigen Kosten i.H.v. ca. 450T€ (Prognose aus vergleichbaren 
derzeit bestehenden Schülerbeförderungen) werden in der KG 700 einkalkuliert und sind Teil 
der Mittelanmeldung 2025/2026. Eine Konkretisierung erfolgt mit dem Baubeschluss.
Folgende beispielhaft benannte Arbeiten werden im Rahmen der Komplexsanierung 
ausgeführt:
- Sanierung der Grundleitung (Trennsystem)
6 von 10 in Zusammenstellung
7/10
- Abdichtung des Untergeschosses
- Wiederherstellung, Erweiterung und Modernisierung des Untergeschosses für 
vollflächige Nutzung
- neuer Elektrohausanschluss für Kochküche/Zubereitungsküche
- Erneuerung Elektroinstallation 
- Erneuerung alter und verschlissener Trinkwasser- und Heizungsinstallation
- Errichtung eines Außenaufzugs zur barrierefreien Erschließung 
- Sanierung der Fassade / Fenster (inkl. Dachfenster) denkmalgerechte Erneuerung 
der DDR-Verbundfenster nach vorliegendem historischem Vorbild mit 
entsprechender kleinteiliger Sprossenteilung, Installation eines sommerlichen 
Wärmeschutzes
- Einbau Online-Schließanlage
- Instandsetzung Schäden am Dach
- Behebung Störungen Fernwärmeübergabestation Sporthalle 
- Sanierung der Sporthalle (u.a. Instandsetzung Setzungsfugen im Anbau Sporthalle, 
Feuchteschäden im Sockelbereich)
- Instandsetzung von Oberflächen (Wände, Fußböden, Decken, Treppen)
- Erneuerung Dämmung oberste Geschossdecke
- Neugestaltung des Schulhofes
- Instandsetzung der Einfriedung nach historischem Vorbild im gebäudenahen Bereich
- Instandsetzung der für den Sportunterricht der Grundschule genutzten 
Sportfreiflächen in der öffentlichen Freifläche südlich der Hildebrandstraße
Bei den baulichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Umnutzung des Gebäudes werden 
die beschlossenen Maßnahmen des Sofortmaßnahmenprogramms zum Klimanotstand 
(Beschlussvorlage VI-A-07961-DS-10) im Rahmen der technischen Möglichkeiten 
berücksichtigt.
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
Die Umsetzung der Maßnahmen soll gemäß nachfolgendem Zeitplan erfolgen:
Planungsbeschluss 09/2022
Abschluss VgV-Verfahren bis 06/2023
Planung LP1-3 bis 05/2024
Baubeschluss 08/2024
Planung LP4 / Baugenehmigung 06/2024-12/2024
Baubeginn 06/2025
Baufertigstellung 12/2027
Nutzungsbeginn 02/2028
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
4.1 Kostenaufwand 
Die Planungskosten für die Vorbereitung und Durchführung des VgV-Verfahrens, Planungen 
bis einschließlich zur LPH 4 betragen ca. 2.200.000 € und werden in den Jahren 2022, 2023 
und 2024 benötigt. 
Die prognostizierten Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:
7 von 10 in Zusammenstellung
8/10
Kostenrahmen nach DIN 276 Kosten in EUR brutto 
KG Kostengruppe Schule Sporthalle  Gesamt
100 Grundstück 0 0 0
200 Herrichten und Erschließen 197.000 24.000 221.000
300 Bauwerk-Baukonstruktion 13.785.000 1.695.000 15.480.000
400 Bauwerk- Technische Anlagen 5.905.000 725.000 6.630.000
500 Außenanlagen 1.570.000 120.000 1.690.000
600 Einrichtung und Ausstattung* 800.000 250.000 1.050.000
700 Baunebenkosten   4.924.000 605.000 5.529.000
Summe Baukosten 27.181.000 3.419.000 30.600.000
Einsatz Projektsteuerer 500.000
Summe Baukosten inkl. Projektsteuerer 31.100.000
Kostenrahmen nach DIN 276 in EUR Brutto (Stand 06./2022), nach Statistischen 
Kennwerten BKI für Modernisierungen von Schulen, Kindergärten und Sporthallen indiziert 
auf Baupreisindex BKI I. Quartal 2022
* Die Kosten der Kostengruppe umfassen sowohl Kosten im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die konkrete 
Aufschlüsselung und Zuordnung der Kostenanteile zum Finanz- und Ergebnishaushalt kann erst mit dem 
Baubeschluss und auf Grundlage der Raumplanung erfolgen.
Die Kosten für Kunst am Bau werden für die Gesamtkosten auf 125.000 € festgeschrieben (s. Vorlage VII-DS-
00232, Punkt 3.1 der Richtlinie). Die ermittelte Summe enthält sowohl Herstellungs- als auch Honorarkosten.
Die Ermittlung des Kostenrahmens bezieht sich auf die Hochrechnung der zu bemessenen 
Flächenannahmen gemäß Raumprogramm und Kostenkennwerten des BKI Baukosten 
Gebäude für Erweiterungen und Modernisierungen von Schulen.
Mit Erstellung des Baubeschlusses werden die oben aufgezeigten Kosten auf Grundlage der 
Entwurfsplanung (LP 3) präzisiert und Teil des Baubeschlusses.
4.2 Finanzierungsplan
Die Planungskosten für die LP1-4 werden im PSP-Element „GS Connewitz, Zwenkauer Str., 
KomplexS“ (7.0002378.700) wie folgt benötigt:
2022 2023 2024Gesamt
100.000 1.200.000 700.000 2.000.000
100.000 100.000 200.000
VE 2023 kw 2024 800.000 800.000
Kostenrahmen Planung
Auszahlungen Planung
Einsatz Projektsteurer
Nach jetzigem Kenntnisstand soll die Maßnahme durch einen externen Projektsteuerer 
betreut werden. Dafür wurden in der Haushaltsplanung entsprechende Mittel vorgesehen. 
Sollte im Laufe der Planung davon Abstand genommen werden, sollen die dafür 
vorgesehenen Mittel zu einer anderen Maßnahme mit Projektsteuerer umgewidmet werden. 
Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.
Derzeit ist jedoch kein geeignetes Förderprogramm vorhanden bzw. in Aussicht. Daher wird 
zum jetzigen Zeitpunkt eine Förderung für die Komplexsanierung nicht eingeplant. Sofern ein 
geeignetes Fördermittelprogramm vorliegt, ist vorgesehen nach Fertigstellung der LP 3 einen 
Fördermittelantrag zu stellen. Ein Restrisiko der Nichtförderung bleibt bestehen.
8 von 10 in Zusammenstellung
9/10
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung
Eine genauere Einplanung von Bauabläufen und benötigten Mitteln kann erst mit Vorliegen 
der LP3 und damit im Baubeschluss konkretisiert werden. Die derzeit angenommene Bau- 
und Finanzierungsplanung erstreckt sich über die Jahresscheiben 2022 bis 2027 und stellt 
sich wie folgt dar:
Projektdefinition: 'GS Connewitz, Zwenkauer Str., KomplexS' (7.0002378)
Die Deckung der in 2022 erforderlichen Mittel von 100.000 € erfolgt über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO aus dem 
PSP-Element „H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzg. Räume GS“ (7.0001657.700).
Begründung der Deckungsquelle:
Die Maßnahme wird verschoben, es erfolgt kein Planungsbeginn in 2022, sodass die Mittel 
für andere Maßnahmen zur Verfügung stehen. 
Die benötigten liquiden Mittel sowie Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 
2023ff. sind zur Haushaltsplanung 2023/2024 ff entsprechend den Vorgaben der 
Methodikvorlage prioritär durch das Fachamt vorgesehen. Im Rahmen der 
Baubeschlussfassung werden die benötigten Mittel entsprechend des Bedarfes angepasst. 
Eine Konkretisierung der Kosten für die konsumtive Ausstattung erfolgt mit dem 
Baubeschluss.
4.4 Folgekosten
Die Folgekosten werden im Rahmen des Baubeschlusses auf Grundlage der 
Entwurfsplanung kalkuliert.
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
Etwaige Auswirkungen auf den Stellenplan werden im Baubeschluss ausgewiesen.
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt X  geplant  nicht nötig
Im Rahmen eines umfassenden Beteiligungsverfahrens werden Vertreter/-innen von Schule, 
bis 2021202220232024202520262027Gesamt100.0001.200.0002.200.0004.500.00013.600.0009.000.00030.600.00000100.000100.000100.000100.000100.000500.0000100.0001.300.0002.300.0004.600.00013.700.0009.100.00031.100.000Ausblick Baukosten gemäß DIN 276BezeichnungAusblick BaukostenEinsatz ProjektsteuererKostenberechnung (Gesamt)Bezeichnung IST VorjahreÜbertrag aus 2021 202220232024202520262027Gesamtveranschlagte Auszahlungen 000000000Summe Veränderung Auszahlungen* 00100.0001.300.0002.300.0004.600.00013.700.0009.100.00031.100.000davon konsumtive Ausstattung 0Summe AZ neu** 00100.0001.300.0002.300.0004.600.00013.700.0009.100.00031.100.000veranschlagte Einzahlungen 000 0Veränderung Einzahlungen 000 0Summe EZ neu 000000000veranschlagte Eigenmittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Veränderung Eigenmittel 00100.0001.300.0002.300.0004.600.00013.700.0009.100.00031.100.000Summe Eigenmittel neu 00100.0001.300.0002.300.0004.600.00013.700.0009.100.00031.100.000202220232024202520262027Gesamt000 0000 00800.000 800.0004.600.00013.700.0009.100.00027.400.000Veränderung VE 2023 Verpflichtungsermächtigungenveranschlagte VE 2022 Veränderung VE 2022Summe VE 2022 neu Veränderung VE 2024 
9 von 10 in Zusammenstellung
10/10
Hort, Eltern und Schüler/-innen bereits vor Planungsbeginn ab der Leistungsphase 0 in das 
Projekt einbezogen und können dort ihre Vorstellungen unter anderem zur Raumanordnung, 
Material- und Farbwahl oder Ausstattung einbringen. Die Ergebnisse der Beteiligung werden 
im Planungsprozess berücksichtigt.
 
7. Besonderheiten  
Keine. 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
Erfolgt keine Beschlussfassung zum Vorhaben, ist mittelfristig die Weiterbetreibung des 
Schulgebäudes und damit die Absicherung der notwendigen Kapazitäten für Schulplätze in 
Gefahr.
Anlage/n
Keine
10 von 10 in Zusammenstellung