13. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-01016
Datum: 2020-05-06
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/6
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VII-Ifo-01016 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Finanzen 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
13. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen   Information zur Kenntnis 
FA Jugend und Schule   Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis 
OR Wiederitzsch   Information zur Kenntnis 
SBB Mitte   Information zur Kenntnis 
SBB Nordost   Information zur Kenntnis 
SBB Ost   Information zur Kenntnis 
SBB Südost   Information zur Kenntnis 
SBB Süd   Information zur Kenntnis 
SBB Südwest   Information zur Kenntnis 
SBB West   Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West   Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest   Information zur Kenntnis 
SBB Nord   Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  10.06.2020 Information zur Kenntnis 
 
 
Der 13. Sachstandsbericht (Stand: 31.03.2020) zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug: 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat seit 
September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über 
die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des 
Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
 
 
 
 

2/6
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
3/6
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele: 
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht zutreffend 
 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Nicht zutreffend 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht zutreffend 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Nicht zutreffend 
 
4/6
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05889-NF-21 wird der Stadtrat 
seit September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich 
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des 
Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
2.1 Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen  
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
dargelegt. 
2.2 Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht 
zur Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelumwidmungen nach § 79 bzw. § 81 SächsGemO 
ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche bis zum Stichtag 27.04.2020 
vollzogen wurden. Des Weiteren erfolgt die Berichterstattung zu den gegenseitigen 
Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 Absatz 3 SächsKomHVO im Bereich des Schul- und 
Kindertagesstättenbaus entsprechend VI-DS-07152-NF-01. 
2.3 Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der Anlage 3 
der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der 
jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen 
abgebildet. 
 
Gegenüber der im 12. Sachstandsbericht dargestellten Prognose ergibt sich mit Stand 
31.03.2020 keine andere Einschätzung der Verwaltung. Insofern wird auf Anlage 3 des 12. 
Sachstandsberichtes verwiesen. Potentielle Risiken sind in der Anlage 5a abstrakt 
dargestellt. 
2.4 Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen 
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss 
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.  
2.5 Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen 
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert. 
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (= 
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur 
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. Eine 
wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer 
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden 
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
 
Anlage 5a dient als Ergänzungsseite zur Anlage 5 und liefert nähere Angaben zur 
Erläuterung der risikobehafteten Maßnahmen.  
 
 
5/6
2.6 Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung 
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes 
entsprechend VI-HP-07211. 
 
Anlage 6a beinhaltet die Übersicht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-HP-07211 unter 
Berücksichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Sondertopf). 
 
Aufgrund der durch die Pandemie zur Verfügung stehenden Ressourcen war eine 
Erarbeitung der beiden Anlagen nicht möglich. Die Anlagen werden im 14. 
Sachstandsbericht beigefügt. 
 
2.7 Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und 
Komplexsanierungen 
 
In Anlage 7 sind die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 von Schulbauvorhaben 
(ohne Sporthallen) der letzten Jahre aufgelistet. Die Baukosten wurden mit dem 
Baupreisindex des 1. Quartals 2020 indiziert. Von einer Darstellung von Neubauvorhaben 
oder Komplexsanierungen vorab des Baubeschlusses wird abgesehen. 
 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Nicht zutreffend 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Keine 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
Eine Bürgerbeteiligung ist nicht nötig, da es sich um eine Informationsvorlage für den 
Stadtrat handelt. 
 
7. Besonderheiten  
 
keine 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/6
Anlagen: 
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen 
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebung / gegenseitige 
Deckungsfähigkeiten 
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten – nicht beigefügt 
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten 
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht  
Anlage 5a Erläuterung risikobehafteter Maßnahmen 
Anlage 6  Berichterstattung VI-HP-07211 – Jahresvorhabenplan 2020 – nicht beigefügt 
Anlage 6a Berichterstattung VI-HP-07211 – Sondertopf 2020 – nicht beigefügt 
Anlage 7       Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und   
          Komplexsanierungen 
 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-01016 
 
Stand 31.03.2020  1/3 
 
1) Kregelstraße 3, Barnet-Licht-Platz (Oberschule) (mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-
05899-NF-21) 
 
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe Wettbewerblicher Dialog 06/2018 bis 12/2018  
Planung und Ausführung ca. 12/2018 bis 07/2020 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 
⋅ Die Fassadenarbeiten sind zu 75 % abgeschlossen. D er Innenausbau (Bau und 
Haustechnik) ist zu ca. 80 % abgeschlossen. Nach aktuellem Terminplan werden die 
Arbeiten am Gebäude Ende Mai fertig gestellt. Die Außenanlagen werden seit Ende 2019 
abschnittsweise umgebaut Die Arbeiten werden bis zum Beginn des Schuljahres mit 
Ausnahme der Pflanzarbeiten abgeschlossen. Aufgrund der aktuellen Krisensituation 
kann es zu Terminverschiebungen kommen. Aktuell ruhen zurzeit die Malerarbeiten im 
Inneren, da die beauftragte Firma aus Österreich kommt und momentan nicht auf der 
Baustelle anwesend ist. Bei den übrigen noch vor Ort tätigen Ausbaufirmen kann es zu 
Mitarbeiterausfällen und damit zu einer Verlängerung der Bauzeit kommen. Da die 
Fertigstellung des Schulgebäudes bisher bereits für Ende Mai geplant war, ist der 
Schulbeginn durch diese Ausfälle momentan noch nicht gefährdet. 
  Maßnahme aktuell im Plan 
 
2) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF-
21) 
 
Planung ab LPH 5 durch Generalunternehmer 
Vergabe GU-Verhandlungsverfahren 11/2018 bis ca. 05 /2019 
Planung und Ausführung ca. 06/2019 bis 07/2021 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 (1. BA) bzw. 202 1/2022 (2. BA) 
Die Dachabdichtung und die Fenster sind im 1. BA erneuert. Zurzeit wird dort die neue 
Wärmedämmfassade montiert. Die Grobinstallation der Haustechnik und der Einbau des 
neuen Fußbodens (als Gussasphaltestrich) ist im 1. BA zu 95 % abgeschlossen. Der 
Einbau der Unterhangdecken, der Fliesen und der Malerarbeiten erfolgt Etagenweise und 
ist bereits zu 40 % abgeschlossen. Die Arbeiten liegen aktuell noch im Zeitplan. Einige 
der beauftragten Firmen hatten teilweise ausländische Arbeitskräfte beschäftigt. Diese 
Arbeitskräfte sind aktuell aufgrund der Einreisebeschränkungen nicht auf der Baustelle 
anwesend. Die terminlichen Auswirkungen dieser Ausfälle können zurzeit noch nicht 
eingeschätzt werden. 
  Maßnahme aktuell im Plan 
 
 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-01016 
 
Stand 31.03.2020  2/3 
 
3) Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-     
05899-NF-21) 
 
Planung bis LPH 9 
Vergabe Vergabe Einzelgewerke/ Pakete 
Ausführung ca. 2020 bis 06/2023 
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024 
Die vorbereitenden Entkernungsarbeiten sind bis auf wenige Restleistungen 
abgeschlossen. Das Gebäude ist bis auf einen kleinen Teilbereich der 
Deckenkonstruktion im 1. OG schadstofffrei. In diesem Teilbereich sind Öle aus dem 
Druckereibetrieb in die Tragkonstruktion der Decke eingedrungen. Dieser Teilbereich 
wird im Zuge der Umbauarbeiten zur Schule abgebrochen und neu hergestellt. Damit 
kann das Gebäude als Schule umgebaut werden. 
Die Ausschreibung der Planung ab LPH 5 erfolgt ab April 2020. 
 
4a) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule - mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-NF- 
       21) 
 
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren mit Konzeptidee 01/2019 
bis 10/2019 
Planung und Ausführung Ca. 12/2019 bis 09/2021  
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022 
Der Auftrag an den Generalübernehmer wurde am 02.12.2019 erteilt. 
 
Der Terminverzug bei der Beauftragung konnte inzwischen zum großen Teil aufgeholt 
werden. Die Generalübernehmer hat mit vorbereitenden Arbeiten begonnen (Einrichten 
der Baustelle, Herstellen Baustrom/Bauwasser, Kampfmittelfreimeldung, etc. Die 
Baugenehmigung wurde am 17.03.2020 erteilt, so dass mit dem Aushub der Baugrube 
und der Herstellung der Fundamente begonnen worden ist.  
Bei den gegenwärtig dort laufenden Arbeiten gibt es noch keine Ausfälle aufgrund der 
Corona-Maßnahmen.  
 
4b) Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium -  mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899-
NF-21) 
 
Planung zunächst bis LPH 4 
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 (Konventionell o. 
GU) 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
ca. 11/2020 – 08/2021 Planung bis LPH 4 
ca. 09/2021 Beginn Ausführungsplanung oder 
Ausschreibungsbeginn GU-Leistung 
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025  
Zurzeit werden die VgV-Verfahren für die Planung bis zur LPH 4 vorbereitet. 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VII-Ifo-01016 
 
Stand 31.03.2020  3/3 
 
 
 
5) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Spitze (Gymnasium - mit 
Verweis auf  BP 5 von VI-DS-05899-NF-21) 
 
Planung zunächst bis LPH 4 
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH 4 (Konventionell o. 
GU) 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
ca. 12/2020 Planung bis LPH 3 
ca. 11/2018 – 01/2021 Planung bis LPH 4 
ca. 07/2020 – 07/2023 Planung/ Ausführung ab LPH 5 
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024  
Die Veröffentlichung des VgV-Vergabeverfahren „Objektplanung Gebäude (Architekt) 
und Freianlagen“ erfolgte am 12.09.2019 Planungsstart 2. Quartal 2020 
 
Baubeschluss regulär frühestens Ende 03/2021 
 
 In Abhängigkeit der Dringlichkeit ist zu entscheid en, ob das Vorhaben konventionell 
(Ausschreibung in Einzelgewerken) oder als Generalunternehmerleistung 
ausgeschrieben wird. Die Möglichkeit der Fördermittelinanspruchnahme ist bei dieser 
Entscheidung zu berücksichtigen.  
 Terminrisiko: Zur Einhaltung der Fertigstellung zu m Schuljahr 2023/2024 ist die Vergabe 
der Planungs- und Bauleistung ab LP 5 an einen GU erforderlich.  
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Anlage 2 
zu VII-DS-01016 
ID 
TF 
Straße / Standort Name / 
Bezeichnung 
Einrich- 
tungsart 
Projekt- 
definition 
(Nr.) 
Mittel- 
bereitstellung 
(Datum) 
Antrags- 
art 
Betrag der 
Umwidmung 
(in €) 
Bezeichnung der Deckungsquelle 
(Projektdefinition) 
Projekt- 
definition 
(Nr.) 
Beschlussgrundlage Beschluss- 
fassung 
(Datum) 
20 Gießerstraße 4 Schule an der 
Gießerstraße GS 7.0000680 14.04.2020 § 79         535.039,00   Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 
2.BA 7.0001735 LG TF-SHB, Themenblatt, 
TOP 5.1 11.03.2020 
7 Komarowstraße 2 
66.Schule, 
Energetische 
Sanierung 
GS 7.0001088 08.04.2020 § 20         284.500,00   Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als 
Gym 7.0001953 LG TF-SHB, Themenblatt, 
TOP 4.3 27.03.2020 
8 Komarowstraße 2 66. Schule, 
Innere Sanierung GS 7.0001665 17.04.2020 § 20         472.000,00   
1) Schraderhaus/ Heinrichstr., Herr. als 
Gym (465.500,00 €) 
2) P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan. 
(6.500,00 €) 
1) 7.0001953 
2) 7.0001059 
LG TF-SHB, Themenblatt, 
TOP 4.3 27.03.2020 
646 Stahmelner Höhe 1 Schule Stahmeln GS 7.0002045 30.01. 2020 § 20           95.000,00   H.-Mann-Schule (komple x) 7.0001935 LG TF-SHB, Themenblatt, 
TOP 5.2 24.01.2020 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln 
(Nebenstelle) GS 7.0001082 24.03.2020 § 20           90.000,00   P.-R obeson-Schule, BS + Teilsan. 7.0001059 DB OBM, OG 2, To p II.2.2 24.02.2020 
341 Straße am See, 
Zschampertaue 
Sportplatz für 78. 
Schule und 
Martinschule 
GS, SP 7.0001761 13.01.2020 § 20         142.000,00   K ita Neptunweg 29 7.0001753 LG TF-SHB, Themenblatt, 
TOP 5.2 18.10.2019 
269 Bockstraße 6 "Leipzig-Kita" 
Bockstraße Kita 7.0001806 27.01.2020 § 20             9.000,00   K ita "Leipzig-Kita" 7.0001806 VI-DS-04806-NF-06-DS-04 1 5.05.2019 
269 
Bockstraße 6 / 
Leuckartstraße (o. 
HNr.) 
"Leipzig-Kita" 
Bockstraße, 
Zuwegung 
Leuckartstraße 5 
Kita 7.0002039 08.04.2020 § 20           60.000,00   Ki ta Poetenweg 22, Komplexsanierung 7.0001991 LG TF-SHB, Themenblatt, 
TOP 3.1 27.03.2020 
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Überplan-/auße rplanmäßige Auszahlungen) 
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
§ 20 SächsKomHVO Echte Deckungsfähigkeit (Auszahlungen und Ver pflichtungsermächtigungen)
Stand: 27.04.2020 1/2 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 
Anlage 2 
zu VII-DS-01016 
ID 
TF 
Straße / Standort Name / 
Bezeichnung 
Einrich- 
tungsart 
Projekt- 
definition 
(Nr.) 
Mittel- 
bereitstellung 
(Datum) 
Antrags- 
art 
Betrag der 
Umwidmung 
(in €) 
Bezeichnung der Deckungsquelle 
(Projektdefinition) 
Projekt- 
definition 
(Nr.) 
Beschlussgrundlage Beschluss- 
fassung 
(Datum) 
Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen 
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Überplan-/auße rplanmäßige Auszahlungen) 
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
§ 20 SächsKomHVO Echte Deckungsfähigkeit (Auszahlungen und Ver pflichtungsermächtigungen)
273 Delitzscher Straße 
(o. HNr.) 
"Leipzig-Kita" 
Delitzscher 
Straße 
Kita 7.0001811 14.04.2020 § 20      1.268.155,00   KH E dmond-Kaiser-Str. 7.0001459 
LG TF-SHB, Themenblatt, 
TOP 5.1 i. V. m. TOP 6.1 
vom 29.11.2019 
27.03.2020 i. V. m. 
29.11.2019 
273 Delitzscher Straße 
(o. HNr.) 
"Leipzig-Kita" 
Delitzscher 
Straße 
Kita 7.0001811 14.04.2020 § 20         524.585,55   
1) "Leipzig-Kita" Seehausener Allee 
(284.585,55 €) 
2) "Leipzig-Kita Ludolf-Colditz-Str." 
(240.000,00 €) 
1) 7.0001804 
2) 7.0001807 
VI-DS-04806-NF-06-DS-04 
sowie LG TF-SHB, 
Themenblatt, TOP 5.1 i. V. 
m. TOP 6.1 vom 
29.11.2019 
15.05.2019 sowie 
27.03.2020 i. V. m. 
29.11.2019 
270 Holzhäuser Straße 
50 
"Leipzig-Kita" 
Holzhäuser Str. Kita 7.0001808 24.03.2020 § 20           15.000,00   "L eipzig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 VI-DS-04806-N F-06-DS-04 15.05.2019 
278 Möckernsche 
Straße 29 
"Leipzig-Kita" 
Herloßsohnstraß 
e / Möckernsche 
Straße 
Kita 7.0001815 07.02.2020 § 20             2.000,00   " Leipzig-Kita" Virchowstraße  7.0001814 VI-DS-04806-NF- 06-DS-04 15.05.2019 
276 Paul-Küstner- 
Straße 2a 
"Leipzig-Kita" 
Paul-Küstner- 
Straße 
Kita 7.0001813 24.03.2020 § 20           20.000,00   "L eipzig-Kita" Seehausener Allee 7.0001804 VI-DS-04806-N F-06-DS-04 15.05.2019 
276 Paul-Küstner- 
Straße 2a 
"Leipzig-Kita" 
Paul-Küstner- 
Straße 
Kita 7.0001813 27.01.2020 § 20           96.150,02   
1) Kita "Leipzig-Kita" (18.236,32 €) 
2) "Leipzig-Kita" Virchowstraße 
(70.210,37 €) 
3) "Leipzig-Kita" Kleiststraße (7.703,33 
€) 
1) 7.0001809 
2) 7.0001814 
3) 7.0001816 
VI-DS-04806-NF-06-DS-04 15.05.2019 
651 Miltitzer Weg 8 
Offener 
Freizeittreff 
"Arena" 
OFT 7.0001842 30.01.2020 § 20           30.000,00   Vor planung von Kindertagesstätten 7.0000876 Nicht erforderlich aufgrund 
Gesamtbetrag -
42 Dösner Weg 27 Schule am 
Dösner Weg OS 7.0001941 07.02.2020 § 20         300.000,00   Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung 7.0001991 LG TF-SHB, Themenblatt, 
TOP 5.4 20.09.2019 
Stand: 27.04.2020 2/2 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VII-Ifo-01016 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
122 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung 
(enrg.) VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03  s. ID24  s. ID24  s. ID24 s. ID24  s. ID24  s. ID24   s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24 
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03  s. ID 65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. ID65  s. I D65  s. ID65   s. ID65   s. ID65  s. ID65 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung VI-DS-02076 VI-DS-06378       7.993.000 €        7.993.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €         386.205,00 €       5. 686.827 €       2.306.173 € 
31 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.) VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03       4.681.700 €       3.726.700 €          955.00 0 € 25,63%       4.681.700 €                      - €                      - €      4.939.704,00 €       3.335.274 €       1.346.426 € 
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanier ung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03       3.547.300 €       3.350.300 €          197.00 0 € 5,88%       3.547.300 €                      - €                       - €           2.794.200 €       1.234.680 €       2.312.620 € 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01-DS-01       2.418.000 €       2.053.000 €          365.00 0 € 17,78%       2.223.000 €       2.418.000 €                      - €           2.248.000 €                      - €       2.418.000 € 
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung RB V-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-03     10.870.000 €       9.270.000 €       1.600.000 € 17,26%     10.870.000 €                      - €                      - €         10.745.005 €       6.645.103 €       4.224.897 € 
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03       7.983.571 €       5.956.000 €       2.027.571  € 34,04%       8.026.000 €       7.983.571 €                      - €           6.049.858 €       4.00 1.221 €       3.982.350 € 
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung (inn.) VI-D S-01854 VI-DS-04017- 
DS-03     10.647.300 €       7.864.000 €       2.783.300 € 35,39%       9.794.000 €     10.647.300 €                      - €           4.469.568 €       5.603. 100 €       5.044.200 € 
20 Gießerstraße 4 Schule an der Gießerstraße GS Neubau V I-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02     15.752.000 €     15.752.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           9.11 5.947 €       5.791.320 €       9.960.680 € 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung - VI-DS-08187- 
DS-01       1.320.000 €          950.000 €          370.0 00 € 38,95%       1.320.000 €                      -  €                      - €                54.554 €                       - €       1.320.000 € 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03       2.700.000 €       2.700.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           2. 361.098 €       1.923.750 €          776.250 € 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung (inn.) VI-DS-0 2371 VI-DS-04698- 
NF-03       4.456.370 €       4.456.370 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           1. 540.618 €       3.050.000 €       1.406.370 € 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung VI-DS-01854 VI-DS-03676- 
DS-03       6.581.500 €       5.081.500 €       1.500.000  € 29,52%       6.581.500 €                      - €                       - €           4.606.007 €       3.620.600 €       2.960.900 € 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung VI-DS-03634 V I-DS-05360       5.243.500 €       4.501.500 €          742.000 € 16,48%       5.243.500 €                      - €                      - €           2.90 1.277 €       1.750.062 €       3.493.438 € 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08188       2.000.000 €       2.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                41.050 €                      - €       2.000.000 € 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim VI-DS-03932- 
NF-02 -       1.100.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       1.100.000 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       3.500.000 €       3.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           2. 815.000 €                      - €       3.500.000 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00574       9.555.500 €       5.900.000 €       3.655.500 € 61,96%       9.555.500 €                      - €                      - €           3.9 94.700 €       3.281.300 €       6.274.200 € 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       4.500.000 €       4.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           2. 100.000 €                      - €       4.500.000 € 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung VI-DS-08190- 
NF-03 -       2.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       2.000.000 € 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €                      - €                      -  € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01029       7.600.000 €       5.500.000 €       2.100.000 € 38,18%       7.600.000 €                      - €                      - €              858.000 €       3.135.000 €       4.465.000 € 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung VI-DS-01854 -       6.500.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                34.727 €       2.280.000 €       4.220.000 € 
 Zahlungen 
gesamt 
27.04.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan aktuell 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Stand: 29.04.2020 
07:47 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VII-Ifo-01016 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
 Zahlungen 
gesamt 
27.04.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan aktuell 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02 -       3.950.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                25.648 €                      - €       3.950.000 € 
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung VI-DS-08190- 
NF-03 -     10.310.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                  6.926 €       5. 563.200 €       4.746.800 € 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau VI-DS-06749 -     22.700.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €              12 9.693 €       9.080.000 €     13.620.000 € 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €                      - €                      -  € 
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung VII- DS-00675 -     12.055.000 €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €                      - €     12.055.000 € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng VII-DS-00944 -     10.707.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €     10.707.000 €  
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €                      - € 
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.840.000 €     11.160.000 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -     17.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.460.000 €     10.540.000 € 
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung VI-DS-08190- 
NF-03 -     10.239.600 €                      - €                        - €                      - €                      - €                  6.926 €       5. 226.672 €       5.012.928 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung - -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       2.280.000 €       3.720.000 € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau - -     12.000.00 0 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €     12.000.000 € 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01       2.053.000 €       2.053.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       2.0 53.000 € 
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau - -     16.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.080.000 €       9.920.000  € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.840.000 €     11.160.000 € 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6. 840.000 €     11.160.000 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau - -     17.300.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.840.000 €     10.460.000 € 
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau VI-D S-01854 -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.840.000 €     11.160.000 € 
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €     18.000.000 € 
29 Standort offen Schule Stahmeln GS Neubau - -     16.000 .000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       6.080.000  €       9.920.000 € 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €                      - € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - -     18.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €     18.000.000 € 
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung VI-DS-06452- 
DS-02 -       4.080.000 €       4.080.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                        -   €       2.040.000 €       2.040.000  € 
639 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (MZG) GS, MZG Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €                      - € 
Stand: 29.04.2020 
07:47 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VII-Ifo-01016 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
 Zahlungen 
gesamt 
27.04.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan aktuell 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-04     24.240.000 €     17.075.000 €       7.165.000 €  41,96%     19.775.000 €     24.240.000 €                      - €         12.415.883 €     11.622.920 €     12.617.080 € 
6 Jablonowskostraße 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02     22.319.000 €     17.000.000 €       5.319.000 €  31,29%     22.319.000 €                      - €                      - €         12.651.951 €     12. 094.000 €     10.225.000 € 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau VI-DS-0203 5 VI-DS-05641     16.000.000 €     16.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           8.682.358 €       5.546.062 €     10.453.93 8 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- Straße GS, SH Neubau VI-DS-06977 -     23.785.905 €                      - €                        - €                      - €                      - €              535.809 €     11.816.100 €     11.969.805 € 
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau VII-DS-00939 -     24.818.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €     24. 818.000 € 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.500.000 €       5.500.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €              170.000 €                      - €       5.500.000  € 
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(1. BA) GY Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01     29.979.051 €     16.000.000 €     13.979.051 € 87,37%     29.979.051 €                      - €                      - €         12.028.975 €     16.5 30.000 €     13.449.051 € 
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung (inn.) VI-DS-02076 VI-DS-06378       5.822 .050 €       5.822.050 €                      - € 0 ,00%                      - €                      -  €                      - €           2.201.792 €       4.042.700 €       1.779.350 € 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.500.000 €       5.000.000 €          500.00 0 € 10,00%       5.500.000 €                      - €                      - €           2.007.820 €                      - €       5.500.000 € 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Er weiterung - VI-DS-06334          930.500 €          76 8.500 €          162.000 € 21,08%          930.500 €                       - €                      - €              799.706 €                      - €          930.500 € 
53 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule GY Sanierung RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01     30.315.919 €     23.825.037 €       6.490.882 €  27,24%                      - €                      - €                      - €         17.115.099 €      13.383.708 €     16.932.211 € 
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(2. BA) GY Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01  s. ID163  s. ID163  s. ID163 s. ID163  s. ID163  s.  ID163  s. ID163  s. ID163  s. ID163 #WERT! 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung (inn.) VI-DS-02076 VI-DS-06378       8.465 .100 €       8.465.100 €                      - € 0 ,00%                      - €                      -  €                      - €              700.793 €       6.207.300 €       2.257.800 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz - -       4.550.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                85.998 €          800.000 €       3.750.000 € 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01     21.700.000 €     21.700.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                95.377 €     13.218.283 €       8.481.717 € 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €                      - €                      -  € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €                      - € 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g - -       1.705.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                  9.562 €                      - €       1.705.000 € 
374 Täubchenweg 26 Schule Schraderhaus GY Umnutzung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     12.000.000 €     12.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           2.91 3.191 €                      - €     12.000.000 € 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €                      - €                      -  € 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee ( GY) GY Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     20.000.000 €     20.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                36.283 €                      - €     20.000.000 €  
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau - -     26.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       9.880.000 €     16.120.000 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €                      - € 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY, SH Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     32.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €              133.984 €     12.160. 000 €     19.840.000 € 
Stand: 29.04.2020 
07:47 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VII-Ifo-01016 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
 Zahlungen 
gesamt 
27.04.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan aktuell 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) GY, SH Neubau VI-DS-01854 -     25.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €              142.793 €       9.500.000 €     15.500.000 € 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau - -     26.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       9 .880.000 €     16.120.000 € 
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung 
(energ.) VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02       3.832.750 €       2.887.750 €          945.00 0 € 32,72%       3.832.750 €                      - €                      - €           3.665.553 €       2.332.319 €       1.500.431 € 
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung (inn.) VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02       4.678.000 €       3.978.000 €          700.00 0 € 17,60%       4.678.000 €                      - €                      - €           3.873.770 €       2.834.350 €       1.843.650 € 
86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Reaktivierung VI -DS-03635 VI-DS-05072       6.437.000 €       5.466.0 00 €          971.000 € 17,76%       6.437.000 €                      - €                      - €           4.273.719 €       2.348.327 €       4.088.673  € 
394 Kregelstraße 3 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neub au VI-DS-05899- 
NF-21 VI-DS-06478     24.300.000 €     18.000.000 €       6.300.000 € 35,00%     24.300.000 €                      - €                      - €         23.564.62 6 €                      - €     24.300.000 € 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung VI -DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02-DS-02       6.550.000 €       5.850.000 €          700.00 0 € 11,97%       6.550.000 €                      - €                      - €           4.829.157 €       4.168.150 €       2.381.850 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung - VI-DS-04169- 
NF-02       3.520.000 €       3.520.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €              168.205 €       1.408.000 €       2.112.000 € 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01     29.900.000 €     29.900.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           5.74 7.800 €     14.000.000 €     15.900.000 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031       8.000.000 €       4.500.000 €       3.500.000 € 77,78%       8.000.000 €                      - €                      - €              770.000 €       2.850.000 €       5.150.000 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung VI-DS-00755 -       7.330.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                73.361 €       3.669.000 €       3.661.000  € 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-02     14.400.000 €       9.500.000 €       4.900.000 € 51,58%     14.400.000 €                      - €                      - €           1.178.447 €       8.314.661 €       6.085.339 € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung (inn.) VI-DS-02076 VI-DS-06378       5.940 .800 €       5.940.800 €                      - € 0 ,00%                      - €                      -  €                      - €           1.268.313 €       4.208.000 €       1.732.800 € 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz VI-DS-03932- 
NF-02 -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €              120.019 €       1.0 64.000 €       4.936.000 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung - -       2.400.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €          912.000 €       1.488.000 €  
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     15.180.000 €     13.000.000 €       2.180.000 €  16,77%                      - €                      - €                      - €              695.642  €       5.768.400 €       9.411.600 € 
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau - -       5.000 .000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       5.000.000 € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung VI-DS-03932- 
NF-02 -       7.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       7.000.000 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       8.000.000 €       8.000.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                50.090 €       3.040.000 €       4.960.000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €                      - €                      -  € 
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau - -     20.0 00.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       7.600.0 00 €     12.400.000 € 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ Leutzsch OS Neubau - -                      - €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €                      - € 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau - -     20.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       7.6 00.000 €     12.400.000 € 
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau VI-DS-02076 VI-DS-06378     21.199.700 €     21 .199.700 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €           2.491.581 €     13.249.050 €       7.950.650 € 
Stand: 29.04.2020 
07:47 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VII-Ifo-01016 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
 Zahlungen 
gesamt 
27.04.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan aktuell 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
97 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messeallee (OS ) OS, SH Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00023     33.800.000 €     20.000.000 €     1 3.800.000 € 69,00%     33.800.000 €                      - €                      - €           8.574.8 19 €                      - €     33.800.000 € 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) OS, SH Neubau VI-DS-01854 -     20.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                23.234 €       7.600.000 €     12.400.000 € 
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule SH, GS Neuba u VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629       4.376.000 €       4.376.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €              308.199 €       2.252.336 €       2.123 .664 € 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849       4.970.000 €       4.970.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €              332.696 €       2.661.900 €       2.308 .100 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau VI-DS-06912 VII-DS-00838- 
DS-02       3.103.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €              167.050 €       2.18 9.500 €          913.500 € 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße SH, GS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08245       5.220.000 €       5.220.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €              447.857 €       2.373.802 €       2.846 .198 € 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (Sporth alle) SH, GS Neubau VI-DS-06749 -     15.100.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       5.284.000 €       9.8 16.000 € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau VII-DS-0060 2 -       5.440.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       1.900.000 €       3.540.000 € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau - -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €       1.900.000 €       2.300.000 € 
638 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (SH) SH, G S Neubau VII-DS-00935 -     10.850.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €     10.850. 000 € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau VII-DS-00944 -       6.173.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       6.173.00 0 € 
195 Ferdinand-Rhode-Straße / 
Wundtstraße 
Sporthalle (Petrischule + Schule am 
Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau - -       6.500.000 €                      - €                        - €                      - €                       - €                        -   €       2.470.000 €       4.030.000 € 
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02       6.220.600 €       5.489.959 €          730.64 1 € 13,31%       6.220.600 €                      - €                      - €           5.452.240 €       3.911.600 €       2.309.000 € 
667 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule (SH) SH, G Y Neubau RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01       9.009.581 €       6.707.809 €       2.301.772  € 34,31%                      - €                      - €                      - €  s. ID53  s. ID53  s. ID53 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau VI-DS-03932- 
NF-02 -       5.500.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €              347.971 €       2.0 90.000 €       3.410.000 € 
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 -       5.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                30.182 €       1. 900.000 €       3.100.000 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau VII-DS-00602 -       5.260.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       1.900.000 €       3.360.000  € 
105 Thiemstraße/ Ambrosius-Barth- 
Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau VI-DS-03932- 
NF-02 -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       1.596.000 €       2.604.000 € 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau - -       6.000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €                      - €       6.000.000 € 
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau - -       4.200.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       1.155.000 €       3.045.000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau - -       5 .000.000 €                      - €                        - €                      - €                      - €                        -   €       1.900 .000 €       3.100.000 € 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01     13.250.000 €     13.250.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €              9 25.232 €       4.855.700 €       8.394.300 € 
 Summe    462.099.075 €     86.939.717 € 18,81% 
Stand: 29.04.2020 
07:47 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VII-Ifo-01016 
Ausgangs- 
beschluss (BB) 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Steigerung 
gesamt in % 1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
 Zahlungen 
gesamt 
27.04.2020 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan aktuell 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
aktuell 
Kostenentwicklung Baubeschluss 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
Stand: 29.04.2020 
07:47 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen -Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VII-Ifo-01016 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
122 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung 
(enrg.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03 
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS Sanierung 
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 08.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau, Gebäude C FÖS Sanierung 2021 01.2018 12.2015 12.2019 10.2018 12.2020 04.2020 08.2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
31 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(energ.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 08.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanierung 
(inn.) 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 10.20 19 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.2018 03.2018 06.2 019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01-DS-01 
28 Stahmelner Straße 1 Schule am Auensee GS Sanierung 20 19 09.2013 09.2012 10.2015 05.2016 11.2016 10.2016 06.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-03 
24 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 
(energ.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03 
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-03 
20 Gießerstraße 4 Schule an der Gießerstraße GS Neubau 2 020 09.2015 11.2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 08.202 0 VI-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 07.2019 06.2019 05.2020 04.2020 08.2020 - VI-DS-08187- 
DS-01 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) 2020 07.2016 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 06.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2020 07.2016 03.2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 06.20 20 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 05.2018 07 .2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676- 
DS-03 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 10.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 09.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung 2020 09.2015 03.2017 08.2019 10.2019 04.2020 04. 2020 08.2020 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08188 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2021 07.2016 05.2017 06.2019 04.2020 06.20 20 04.2020 06.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 -
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2021 02.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 02.2020 01.2 021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2021 09.2016 06.2018 06.2018 06.2018 03.202 0 04.2020 08.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00574 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2021 02.2016 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 04.2020 01.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule (Inte rim) GS Erweiterung 2021 07.2016 05.2017 06.2019 04.2020 06 .2020 04.2020 06.2021 VI-DS-08190- 
NF-03 -
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau 2022 08.2017 01.2017 01.2020 04.2020 07.2020 04.2 020 07.2022 VI-DS-03155- 
NF-02 -
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 07.2020 04.2 020 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01029 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 07.2019 11.2015 06.2020 04.2020 06.2021 04.20 20 06.2023 VI-DS-01854 -
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Stand: 30.04.2020 
06:59 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen -Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VII-Ifo-01016 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 23 03.2019 05.2017 06.2019 04.2020 07.2022 04.2020 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 -
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße GS Re aktivierung 2023 09.2019 11.2019 03.2021 04.2020 10.2021 0 4.2020 10.2023 VI-DS-08190- 
NF-03 -
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule (neu) G S Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 04.2020 08.2021 04.20 20 07.2024 VI-DS-06749 -
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr.) Grundschule (Investorenmodell) GS Neubau 2024 08.2019 01 .2017 03.2020 04.2020 08.2022 04.2020 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
1 Max-Planck-Straße 1-3 Schule 5 (neu) GS Umnutzung 2024 01.2020 04.2020 10.2021 04.2020 07.2022 04.2020 07.2024 VI I-DS-00675 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 05.2020 04.2020 10.2021 04.2020 09.2022 04.2020 07. 2024 VII-DS-00944 -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08 .2023 04.2020 07.2025 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2025 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 - -
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2025 09.2019 11.2019 03.2021 04.2020 11.2023 04.2020 11.2025 VI-DS-08190- 
NF-03 -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 - -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2026 08.2022 04.2 020 07.2023 04.2020 07.2024 04.2020 07.2026 - -
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2026 08.2021 05.2017 07.2023 04.2020 07.2024 04.2020 07.20 26 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) 
Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 04.2020 07.2023 04.2020 07.2024 04.2 020 07.2026 - -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) GS Neub au 2026 08.2021 04.2020 07.2023 04.2020 07.2024 04.2020 07. 2026 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 0 8.2021 04.2020 07.2023 04.2020 07.2024 04.2020 07.2026 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 26 08.2021 04.2020 08.2022 04.2020 07.2024 04.2020 07.2026 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 08.2022 11.2015 08.2023 04.2020 07.2025 04.2020 07.2027 VI -DS-01854 -
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 2 027 08.2022 04.2020 07.2024 04.2020 07.2025 04.2020 07.202 7 - -
29 Standort offen Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08.2022 0 5.2017 07.2024 04.2020 07.2025 04.2020 07.2027 - -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 04.2020 04 .2020 08.2021 04.2020 01.2022 04.2020 06.2023 VI-DS-06452- 
DS-02 -
639 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (MZG) GS, 
MZG Neubau 2025 10.2020 04.2020 03.2022 04.2020 12.2023 04.202 0 11.2025 - -
Stand: 30.04.2020 
06:59 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen -Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VII-Ifo-01016 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 08.2015 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.201 8 07.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-04 
6 Jablonowskostraße 1 Schule am Addis-Abeba-Platz GS, SH Neubau 2020 08.2015 11.2015 02.2017 11.2017 03.2018 03.2 018 07.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 11.201 5 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 12.2018 10.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße GS, SH Neubau 2023 04.2019 05.2019 08.2020 04.2020 11.2021 04.2020 06.2023 VI-DS-06977 -
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2025 03.2020 04.2020 03.2022 04.2020 04.2023 0 4.2020 06.2025 VII-DS-00939 -
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.2018 04.2020 07 .2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
163 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01 
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung 
(inn.) 2020 07.2015 12.2015 05.2018 10.2018 05.2019 05.2019 06.20 20 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 11.2015 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 10.2019 10.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Er weiterung 2020 10.2018 11.2018 02.2019 03.2019 02.2020 - VI-DS-06334 
53 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule GY Sanierung 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 03.2018 06.20 21 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01 
514 Mannheimer Straße 128a/b Gymnasium Mannheimer Straße 
(2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 06.2019 08.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-07985- 
NF-01 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 
(inn.) 2021 09.2017 12.2015 01.2019 10.2018 01.2020 01.2020 08.20 22 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 08.2018 06.2018 07.2020 04.2020 07.2021 04.2020 07. 2023 - -
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.201 7 02.2019 01.2019 02.2020 02.2020 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtausendfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau 2023 08.2018 01.2017 06.2020 04.2020 07.2021 04.2 020 07.2023 VI-DS-03155- 
NF-02 -
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 07.2020 04.2020 07.2021 04.2020 07.2023 - -
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2023 09.2019 04.2020 07.2021 04.2020 07.2023 - -
374 Täubchenweg 26 Schule Schraderhaus GY Umnutzung 2023 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.2021 04.2020 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2024 08.2019 01.2017 06.2020 04.2020 08.2022 04.2020 07. 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
454 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messe-Allee ( GY) GY Neubau 2024 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 10.2022 0 4.2020 07.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 2027 08.2022 04.2020 07.2024 04.2020 07.2025 04.2020 07.20 27 - -
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY, SH Neubau 2023 08.2018 0 6.2018 07.2020 06.2018 07.2021 04.2020 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
Stand: 30.04.2020 
06:59 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen -Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VII-Ifo-01016 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) GY, SH Neubau 2025 08.2020 11.2015 03.2021 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 VI-DS-01854 -
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 04.2020 07.2027 - -
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung 
(energ.) 2020 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 06.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02 
37 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße (eh. 
68. Schule) OS Sanierung 
(inn.) 2020 03.2016 11.2015 09.2016 05.2017 10.2017 11.2017 01.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02 
86 Höltystraße 51 Schule Höltystraße OS Reaktivierung 20 20 05.2015 03.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 04.2020 VI-DS-03635 VI-DS-05072 
394 Kregelstraße 3 Schule am Barnet-Licht-Platz OS Neub au 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 02.2019 07. 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 VI-DS-06478 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 06.2015 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 04.2018 05.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02-DS-02 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 020 04.2017 11.2015 03.2018 08.2017 03.2019 03.2019 06.202 1 - VI-DS-04169- 
NF-02 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 08.2016 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 03.2019 07.2021 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2022 08.2017 06.2018 06.2018 06.2018 10 .2020 04.2020 07.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2022 01.2020 04.2020 12.2020 04.2020 03.2 021 04.2020 07.2022 VI-DS-00755 -
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 1 1.2017 06.2018 06.2018 06.2018 04.2020 04.2020 10.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-06900- 
DS-02 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung 
(inn.) 2022 11.2015 12.2015 07.2018 10.2018 07.2019 07.2019 10.20 20 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 2 023 05.2017 05.2017 07.2021 04.2020 07.2022 04.2020 07.202 3 VI-DS-03932- 
NF-02 -
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 09.2019 04.2020 11.2021 04.2020 06 .2022 04.2020 06.2024 - -
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 025 08.2020 06.2018 06.2018 06.2018 08.2023 04.2020 07.202 5 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2025 08.2021 04 .2020 08.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 - -
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 6 06.2021 06.2018 06.2018 06.2018 12.2021 04.2020 05.2026 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freiladeb ahnhof) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 04.2020 07. 2024 04.2020 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 04.2020 07.2024 04.2020 07.2025 04.2020 07.2027 - -
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau/ 
Leutzsch OS Neubau 2028 08.2023 04.2020 08.2024 04.2020 08.2026 04.2 020 07.2028 - -
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 04.2020 07.2026 04.2020 08.2027 04.2020 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2022 05.2017 12.2015 08.2018 10.2018 08.2019 08.201 9 04.2022 VI-DS-02076 VI-DS-06378 
Stand: 30.04.2020 
06:59 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen -Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VII-Ifo-01016 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
97 Messe-Allee (o. HNr.) Schule an der Messeallee (OS ) OS, SH Neubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 11.201 9 02.2020 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00023 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) OS, SH Neubau 2025 08.2020 11.2015 03.2021 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 VI-DS-01854 -
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule SH, GS Neuba u 2021 08.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 10.2019 07.2 021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 2021 11.2016 05.2017 03.2019 04.2019 04.2020 04.2020 10.20 21 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 03.2019 0 2.2019 03.2020 03.2020 09.2020 04.2020 10.2021 VI-DS-0691 2 VII-DS-00838- 
DS-02 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße SH, GS Neubau 2022 09.2020 05.2017 07.2019 09.2019 03.2020 02.2020 03.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-08245 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule 
(Sporthalle) SH, GS Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 04.2020 08.2021 04.2020 07.2024 VI-DS-06749 -
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 04.2020 07.2022 04.2020 05.2024 VII-DS-00 602 -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08.2023 04.202 0 07.2025 - -
638 Löbauer Straße 46 Schule Löbauer Straße (SH) SH, G S Neubau 2025 03.2020 04.2020 08.2022 04.2020 05.2023 04.20 20 06.2025 VII-DS-00935 -
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 05.2020 04.2020 08.2023 04.2020 07.2024 04.2020 12 .2025 VII-DS-00944 -
195 Ferdinand-Rhode-Straße / 
Wundtstraße 
Sporthalle (Petrischule + Schule 
am Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 08.2021 04.2020 07.2023 04.2020 07.2024 04.202 0 07.2026 - -
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 08.2014 11.2015 03.2017 08.2017 03.2018 02.20 18 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02 
667 Karl-Heine-Straße 22b Karl-Heine-Schule (SH) SH, G Y Neubau 2021 09.2012 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 03.20 18 06.2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06-DS-01 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2022 08.2017 05.2017 07.2019 04.2020 07.2020 04.2020 0 7.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2024 11.2019 05.2017 08.2022 04.2020 01.2023 04.2 020 10.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2024 10.2019 12.2019 07.2021 04.2020 07.2022 04. 2020 05.2024 VII-DS-00602 -
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 04.2020 08.2022 04.2020 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.20 25 - -
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße SH, OS Neubau 202 5 08.2020 04.2020 07.2022 04.2020 08.2023 04.2020 07.2025 - -
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 04.2020 07.2023 04.2020 07.2024 04.2020 07.2026 - -
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 04.202 0 02.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
Stand: 30.04.2020 
06:59 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen -Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VII-Ifo-01016 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Einschätzun 
g Verwaltung 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Maßnahme Schul-/ 
Bauart 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 04.2020 formelbedingt hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme 
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
Stand: 30.04.2020 
06:59 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Erläuterung risikobehafteter Ma ßnahmen 
Anlage 5a 
zu VII-Ifo-01016 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Einschätzung 
Verwaltung Erläuterung roter Ampeln 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(enrg.) 2020 Aufgrund der derzeitigen Pandemie fehlen Kapazitäten der Firmen. Gegensteuerungsmaßnahmen des AGM wie Mahnungen 
oder Durchführung von Leistungen im Rahmen der Ersatzvornahme können Abhilfe schaffen. 
8 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2020 siehe ID7 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2025 Grundschule ist abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Eine Fortschreibung der Soll- 
Termine kann erst zu gegebener Zeit erfolgen. 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 
Aufgrund der derzeitigen Pandemie fehlten Kapazitäten der Firmen. Des Weiteren besteht ein Lieferrisiko von notwendigen 
Baumaterialien. Der Bauablauf wurde durch fehlende bzw. unwirtschaftlicher Angebote für die ausgeschriebenen Lose verzögert. 
Aktuell werden umgehend Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen. Zur Absicherung der engen Terminkette zum 
Schuljahresbeginn und hoher Dringlichkeit des Bedarfs werden die notwendigen Gewerke freihändig beauftragt. Die Erdarbeiten 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (Nebenstelle) GS Er weiterung 2020 
Aufgrund der derzeitigen Pandemie fehlten Kapazitäten der Firmen. Des Weiteren besteht ein Lieferrisiko von notwendigen 
Baumaterialien. Der Bauablauf wurde durch fehlende bzw. unwirtschaftlicher Angebote für die ausgeschriebenen Lose verzögert. 
Aktuell werden umgehend Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen. Zur Absicherung der engen Terminkette zum 
Schuljahresbeginn und hoher Dringlichkeit des Bedarfs werden die notwendigen Gewerke freihändig beauftragt. Die Erdarbeiten 
sind begonnen, die Containerbestellung ist ausgelöst und die Freiflächenplanung liegen im Terminplan. 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 
Aufgrund der derzeitigen Pandemie fehlen Kapazitäten der Firmen, insbesonder aus dem angrenzenden Ausland. Verzug bei 
Ausschreibung, Prüfung, Vergabe, Verlängerung Bindefristen durch pandemiebedingt fehlende Mitarbeiter im AGM. 
Gegensteuerungsmaßnahmen, wie Aufstockung der Mitarbeiter in der Planungsfirma, häufigere Baustellenpräsenz des 
Bauleiters 
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung 
(inn.) 2020 Verzug von ca. 10 Wochen durch Verzögerungen im Vergabeverfahren LOS Schwachstrom, Verzögerung bei 
Materiallieferungen sowie fehlende Mitarbeiter in diversen Gewerken (Elektro, Trockenbau, Fliesenlegearbeiten) 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 Verzögerung durch Gründungsschwierigkeiten und damit Veränderungen im Bauablauf. Gegensteuerungsmaßnahmen in 
Zusammenarbeit mit der Baufirma sind erfasst wurden, die das zeitliche Risiko auf einen bis zwei Monate begrenzen. 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Stand: 30.04.2020 
12:34 Uhr 1/1 
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen 
Anlage 7 
zu VII-Ifo-01016 
ID 
TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Züge BGF Schüler Summe 
KG300-400 je Platz je BGF 
Neubauvorhaben 
Aktivierung 
566 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-Schule GS 4 5.940 448 9.257.467 € 20.664 € 1.558 €
557 Tarostraße 6 Pablo-Neruda-Schule GS 4 6.467 448 9.497 .120 € 21.199 € 1.468 €
564 Scharnhorststraße 24 Kurt-Masur-Schule GS 5 7.678 560 12.315.494 € 21.992 € 1.604 €
52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 5 11.489 1.120 18 .674.732 € 16.674 € 1.625 €
38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportschule OS 4 7.034 672 11.5 59.958 € 17.202 € 1.643 €
Baubeschluss 
52 Jablonowskistraße 1 Addis-Abeba-Platz GS 4 6.484 448 11 .581.388 € 25.851 € 1.786 €
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule 
1) GS 4+ 5.707 448 8.763.218 € 19.561 € 1.536 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule 1) GS 4+ 5.318 448 8.235.364 € 18.383 € 1.548 €
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße 1) GS 4+ 5.728 448 9.527.467 € 21.267 € 1.663 €
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz 2) OS 4 8.118 672 20.599.244 € 30.654 € 2.538 €
Komplexsanierungen 
Baubeschluss 
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße OS 2,5+ 4.605 420 5.844.796 € 13.916 € 1.269 €
86 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße OS 2,5+ 4.61 8 420 3.913.479 € 9.318 € 847 €
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS 3+ 4.526 336 5.294.276 € 15.757 € 1.170 €
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS 3 4.699 144 7.031.1 18 € 48.827 € 1.496 €
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS 3,5+ 4.606 392 6.189.01 2 € 15.788 € 1.344 €
1) Schüleranzahl exkl. 20% Kapazitätsobergrenze 
2) Kosten einschl. Generalübernehmerzuschlag 18% 
Stand: 31.03.2020