Planungsbeschluss – Komplexmodernisierung 100. Schule, Grundschule am Standort der Miltitzer Allee 1
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-DS-00101-NF-01
Datum: 2026-06-24
Vorlagenart: Neufassung Beschlussvorlage

1/10 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Neufassung Beschlussvorlage-Nr. VIII-DS-00101-NF-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Stammbaum: 
 
VIII-DS-00101 Dezernat Jugend, Schule und 
Demokratie 
 
 
VIII-DS-00101-DS-01 Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie 
 
 
VIII-DS-00101-NF-01 Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie 
 
Betreff: 
Planungsbeschluss – Komplexmodernisierung 100. Schule, 
Grundschule am Standort der Miltitzer Allee 1 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 12.05.2026 Bestätigung 
Ratsversammlung 01.07.2026 Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung ja 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug West 
  
 
Beschlussvorschlag 
1. Der Planungsbeschluss für die Komplexsanierung der 100. Schule, Schulgebäude in der 
Miltitzer Allee 1 wird gefasst. 
2. Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphasen 1 - 4 HOAI) 
betragen 1.500.000 €: 
3. Die Auszahlungen der Planungsleistungen für die Komplexmodernisierung sind im PSP-
Element „GS 100.Schule, KomplexS“ (7.0002157.700) in den Haushaltsjahren wie folgt 
vorgesehen: 
 
2026:   75.000 €   
2027: 735.000 €           
2028: 690.000 €  
 
 
4. Für die Durchführung der Planung (Leistungsphasen 1-4 HOAI) sind im PSP-Element 
„GS 100.Schule, KomplexS“ (7.0002157.700) folgende Verpflichtungsermächtigungen 
vorgesehen: 
 
2026 kassenwirksam 2027: 500.000 € 
2026 kassenwirksam 2028: 500.000 € 
2027 kassenwirksam 2028: 150.000 € 
 
1 von 10 in Zusammenstellung
2/10 
 
Die für 2027 ff. erforderlichen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen werden im 
Rahmen der Haushaltsplanung 2027/28 durch das Fachamt berücksichtigt. 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Aufgrund eines technischen Fehlers im Allris, welcher ein inhaltlich falsches Pdf-
Dokument generiert und nicht behoben werden konnte, war es erforderlich eine 
Neufassung der Vorlage anzulegen. Es wurden keine inhaltlichen Änderungen zur 
Ursprungsfassung vorgenommen. 
 
Die Grundschule der 100. Schule befindet sich in der Miltitzer Allee 1 im Stadtbezirk West, 
Ortsteil Lausen-Grünau. Das Schulgebäude ist ein unsanierter Typenbau aus den 1980er 
Jahren. Mit der vorliegenden Beschlussvorlage ist eine Komplexmodernisierung des 
Schulgebäudes unter Beibehaltung der bestehenden 3,5-Zügigkeit vorgesehen. 
Während der Durchführung der Baumaßnahme wird die 100. Schule in ein 
Auslagerungsobjekt im Stadtbezirk West verlegt. Der Schulbetrieb erfolgt in diesem Zeitraum 
im heutigen Gebäude der Friedrich-Fröbel-Grundschule, Mannheimer Str. 128C, 04209 
Leipzig. 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Nicht erforderlich. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Eine Eilbedürftigkeit liegt nicht vor. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Mit der Komplexmodernisierung des 
Schulgebäudes werden am 
Grundschulstandort der Miltitzer Allee 1 
zukunftsorientierte Schulangebote im 
Stadtbezirk West geschaffen. Die 
zukünftig barrierefreie Schule verbessert 
die Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt.  
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
Das unsanierte Schulgebäude der 100. 
Schule ist für eine 
Komplexmodernisierung vorgesehen, um 
der 3,5-zügigen Grundschule 
zeitgemäße und bedarfsgerechte 
Bedingungen für den Schul- und 
2 von 10 in Zusammenstellung
3/10 
 
Hortbetrieb zu ermöglichen. 
 
Schulstandort 100.Schule und Kapazitäten  
Die 100. Schule, Grundschule in der Miltitzer Allee 1 befindet sich im Ortsteil Lausen-
Grünau, Stadtbezirk Leipzig West. Das Schulgrundstück mit Gebäude und Freiflächen ist 
dem Flurstück 841 der Gemarkung 0432 Schönau zugeordnet. Nebenliegend befindet sich 
das Grundstück mit der zugehörigen Turnhalle (Flurnummern 843, 844, 845), die nach dem 
Brandschaden auf Grundlage des Planungs- und Baubeschlusses VII-DS-10129 als Neubau 
Dreifeld-Sporthalle wiederhergestellt werden soll.  
 
Abbildung: Lageplan 100.Schule und Sporthalle mit Flurflächen  
Das Schulgebäude wurde 1985 als Typenbauschule (Plattenbau Ratio 74-720 Typ A) in 
Fertigteilbauweise zur Nutzung einer polytechnischen Oberschule erbaut. Ab dem Jahr 1992 
wurde das Gebäude am Standort für die 100. Schule genutzt. Die 3,5 zügige Grundschule 
besitzt eine Regelbelegung für 392 Schüler/-innen. Weiterhin führt die Schule 3 VKA-Klassen 
(Vorbereitungsklassen Ausländer), welche im Rahmen des Schulbetriebes in den 
Räumlichkeiten der Hort- und Gruppenräume in Doppelnutzung ausgeglichen werden. 
Gegenwärtig dieser Doppelnutzung kompensiert die 100.Schule ebenso den fehlenden 
Sportbedarf teilweise im Schulhaus, in einem hierfür angepassten Bewegungsraum 
(ehemals allgemeiner Unterrichtsraum). 
Mit der geplanten Komplexmodernisierung des Schulgebäudes bleibt die Kapazität der 3,5-
Zügigkeit erhalten.  
Zusammen mit der Schule am Kulkwitzer See (3,5 Züge) der Stadt Leipzig liegt die 100. 
Schule in einem gemeinsamen Schulbezirk (SW4).  
In der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 2024 wird erwartet, dass die 
gegenwärtige Überbelegung der Regelkapazität im gemeinsamen Schulbezirk SW4 
absinken wird. Es wird ein Kapazitätsüberhang von bis zu 2 Klassen (0,5 Zügen) 
prognostiziert. Dieser Kapazitätsüberhang verteilt sich auf beide Grundschulen. Damit kann 
auf keine der beiden Grundschulen verzichtet werden. 
Der gemeinsame Schulbezirk SW4 zählt zu den sozial belasteten Schulbezirken in der Stadt 
Leipzig. Im Vergleich haben mehr Schülerinnen und Schüler einen diagnostizierten 
Förderschwerpunkt, daraus ergibt sich eine überdurchschnittlich hohe Inklusionsquote. Das 
hat zur Folge, dass nicht 28 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse unterrichtet werden 
können und mehr Klassen gebildet werden müssen.  
100.Schule 
Sporthalle 
3 von 10 in Zusammenstellung
4/10 
 
Des Weiteren werden neben den Regelklassen insgesamt 5 VKA-Klassen an beiden 
Grundschulen geführt, was einen zusätzlich Raumbedarf in den Schulgebäuden generiert.  
Auch mittel- und langfristig werden beide Grundschulen benötigt, um kleinräumig 
ausreichend Grundschulplätze zur Verfügung zu stellen. 
Mit der Komplexmodernisierung der 100. Schule bleiben die Kapazitäten im gemeinsamen 
Schulbezirk SW4 erhalten.  
 
Baulicher Zustand Schulgebäude  
Das Schulgebäude ist seit Errichtung unsaniert und entspricht noch der ursprünglichen 
Bausubstanz. Fenster, Dach und Fassade entsprechen nicht mehr den funktionalen und 
energetischen Anforderungen. Die Haustechnik und die Innenräume sind veraltet und 
müssen komplett modernisiert werden. In den vergangenen Jahren wurden lediglich 
werterhaltene Maßnahmen durchgeführt. Im Jahr 2016 - 2017 wurden die sanitären Anlagen 
erneuert und 2018 die leerstehende Hausmeisterwohnung als Bibliothek umgenutzt. Im III. 
Quartal 2025 bis Februar 2026 wurden erforderliche Brandschutzmaßnahmen umgesetzt als 
auch in Teilen Fensterrahmen für eine natürliche Belüftung ausgetauscht. Bisweilen hat die 
Schule durch Mithilfe von Eltern Flurflächen im Schulobjekt farblich gestrichen. Im 
Freianlagenbereich sind Teilflächen des Schulhofes saniert worden, welche im Zuge der 
Sanierung erhalten bleiben sollen. 
 
 
 
Abbildung: Schulgebäude Hofseite (Südteil) 
 
Denkmalwert Wandbild am Schulgebäude 
Im Frühjahr 2023 wurde die Typenbauschule vom Landesamt für Denkmalpflege begangen. 
Im Fokus der Besichtigung lag vor allem die Wandgestaltung auf dem Fassadenvorsprung 
über dem Haupteingang der Schule. Die Wandgestaltung erstreckt sich über die gesamte 
Höhe des Gebäudes und wurde von den Leipziger Künstlern André Böhme und Hans-Olaf 
4 von 10 in Zusammenstellung
5/10 
 
Bote geschaffen. Laut Benehmensschreiben des Landesamtes für Denkmalpflege ist die 
Wandgestaltung als Kulturdenkmal im Sinne des § 2 des SächsDSchG (Sächsisches 
Denkmalschutzgesetz) eingestuft und daher zwingend zu erhalten.  
Im Rahmen der Erarbeitung der Aufgabenstellung für das Vergabeverfahren wird die 
bauliche Umsetzung entsprechend unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen 
Anforderungen eng mit dem Amt für Bauordnung und Denkmalpflege abgestimmt. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die vorhandene Kunst am Gebäude vollständig erhalten bleibt und 
die Anforderungen der Richtlinie für Kunst am Bau (Vorlage VII-DS-00232) als integraler 
Bestandteil bei öffentlichen Hochbaumaßnahmen erfüllt werden. 
 
 
Abbildung: Schulgebäude mit Wandgestaltung an Eingangsfassade Risalit (Nordseite) 
 
Schulhof und Sportfreianlagen   
Auf dem Schulhof sind Flächen für den Pausenhof bereits neugestaltet worden und bleiben 
erhalten. Die Teilbereiche naheliegend am Schulgebäude werden im Zuge der 
Gebäudemodernisierung neu geplant.  
Die Sportfreianlagen befinden sich einerseits auf dem Schulhof mit einem Bolzplatz. Die 
weiteren für den Schulsport erforderlichen Anlagen der Weitsprunganlage mit Sprunggrube 
sowie die Laufbahn befinden sich auf der benachbarten Sportanlage des Sportvereins SG 
Lausen (Flurstücksnummer 860). Die Weitsprunganlage und Laufbahn sind in eimem 
unsanierten Zustand und werden im Rahmen der Schulmoderniserung neu geplant.  
 
5 von 10 in Zusammenstellung
6/10 
 
 
Abbildung: Bestand Laufbahn und Sprunganlagen auf der Sportanlage SG Lausen 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
 
2.1 Komplexmodernisierung mit Raumprogramm einer 3,5 Zügigkeit  
 
Die 100. Schule in der Miltitzer Allee 1 wird komplex modernisiert. Dabei bleibt das 
Raumprogramm der 3,5 zügigen Grundschule für insgesamt 392 Schulkinder inklusive 3 
VKA-Klassen erhalten und im Bestand umgesetzt.  
Die Modernisierung erfolgt im baukonstruktiven Bestand des Schulgebäudes; eine bauliche 
Erweiterung ist zu vermeiden. Maximal für die Speiseversorgung ist eine Erweiterung zu 
prüfen. Für das Schulgebäude ist eine Anpassung an die aktuellen bauordnungsrechtlichen 
sowie sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß der Sächsischen Bauordnung und den 
geltenden DIN-Normen vorgesehen. Dabei soll wirtschaftlich und kosteneffizient mit dem 
Bestand umgegangen werden. 
In der Planung werden die baulichen Standards für Schulbauten der Stadt Leipzig 
berücksichtigt. Neben der energetischen Ertüchtigung der Gebäudehülle (Fenster, 
außenliegender Sonnenschutz, Dach, Fassade mit Wandbild in Abstimmung mit der 
Denkmalpflege) und technischen Gebäudeausrüstung (Heizung, Sanitär), wird die Schule 
eine zeitgemäße technische Ausstattung erhalten. Eine innere Modernisierung mit 
Maßnahmen zur verbesserten Raumakustik und neuen Leuchten als auch neue Ausstattung 
und Möblierung soll umgesetzt werden. 
Ebenso wird das Schulgebäude barrierefrei hergerichtet. Durch den Anbau eines Aufzuges 
soll die barrierefreie Erschließung im gesamten Gebäude möglich sein. Weiterhin werden in 
der Planung die Standards für Barrierefreiheit (Leitsysteme, Behinderten-WC) umgesetzt. 
Die Planungsergebnisse werden in der Vorlage zum Baubeschlusses dargestellt.  
Während der Modernisierungsarbeiten des Schulgebäudes der 100. Schule wird diese 
vorübergehend in das Auslagerungsobjekt der Mannheimer Straße 128c umziehen. Aktuell 
wird das Gebäude noch von der Friedrich-Fröbel-Schule genutzt. Diese wird nach 
Fertigstellung des Neubaus in der Karlsruher Straße (Mannheimer Str. 35) dauerhaft dorthin 
umziehen und dort ihren Schulbetrieb fortsetzen. 
Für die Bewältigung des Schulweges wird die Nutzung des ÖPNV erforderlich. Regelhaft 
werden entstehende Beförderungskosten und die Bereitstellung von möglichem 
6 von 10 in Zusammenstellung
7/10 
 
Aufsichtspersonal in den Baubeschluss mit eingeplant.  
Im Zuge der Planung der ersten Leistungsphasen 1 bis 4 wird geprüft, inwiefern mögliche 
Förderprogramme zur Finanzierung der Maßnahme in Anspruch genommen werden können.  
 
 
3.  Zeitplan 
Die Komplexmodernisierung des Schulgebäudes soll gemäß nachfolgendem Zeitplan 
erfolgen: 
 
 Komplexmodernisierung 
Schulgebäude  
Planungsbeschluss  07/2026 
Abschluss VgV-Verfahren 02/2027 
Planung LP 1 - 3 bis 04/2028 
LP 4 mit Baugenehmigung und Baubeschluss 12/2028 
Baubeginn  02/2030 
Baufertigstellung 08/2032 
Nutzungsbeginn SJ 2032/33 
 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
2025 
2026 
2027 
 
75.000 € 
735.000 € 
          690.000 € 
7.0002157.700  
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
4.1 Investitionsaufwand 
Die zu erwartenden Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:  
7 von 10 in Zusammenstellung
8/10 
 
 
Kostenrahmen nach DIN 276 in EUR Brutto 
* Die Ausstattung erfolgt durch das BHA. 
** "100. Schule" (1.100.21.1.1.01.41) 
*** Im Sinne der Wirtschaftlichkeit werden die für Kunst am Bau vorgesehenen Mittel zur Ertüchtigung und 
denkmalgerechten Restaurierung des Fassadenrisalits eingesetzt. Die Abstimmung hierzu erfolgt mit dem 
Kulturamt. 
 
Die Ermittlung des Kostenrahmens bezieht sich auf die Hochrechnung der zu bemessenen 
Flächen gemäß Raumprogramm/Bestandsgebäude und Kostenkennwerten des BKI 
Baukosten Gebäude für Erweiterungen und Modernisierungen von Schulen, BKI IV Quartal 
2025, sowie vergleichbarer städtischer Projekte. 
 
4.2 Finanzierungsplan 
Die Planungskosten der LPH 1-4 betragen 1.500.000  € für die Komplexmodernisierung. 
Hierin sind die Vorbereitung und Durchführung des VgV-Verfahrens sowie notwendige 
planungsbegleitende Gutachten eingeschlossen.  
Die Investitionsmaßnahmen sind nach aktuellem Kenntnisstand in den Förderprogrammen 
der SchulInfraVO, Sachsenfonds und Startchancen förderfähig. Eine mögliche 
Antragstellung in einem oder mehrerer Förderprogramme wird geprüft. Die Annahme der 
Fördermittel ist im Ausblick dargestellt. 
 
 
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung 
Die derzeit angenommene Finanzierungsplanung erstreckt sich über die Jahresscheiben 
2026 bis 2033, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Mit Vorliegen der LPH 3 und 
dem daraus resultierenden Baubeschluss werden die benötigten Mittel über die 
Haushaltjahre konkretisiert beschlossen werden. 
KG Kostengruppe
 Kosten 
Schule
 Kosten 
Sportfläche 
 Kosten 
Gesamt
100 Grundstück -
200 Herrichten und Erschließen 411.600 28.700 440.300
300 Bauwerk- Baukonstruktion 10.864.000 10.864.000
400 Bauwerk- Technische Anlagen3.489.700 3.489.700
500 Außenanlagen 1.500.6001.146.3002.646.900
600 Ausstattung und Kunstwerke* 800.000 800.000
investive Ausstattung 200.000 200.000
konsumtive Ausstattung** 600.000 600.000
davon Kunst am Bau *** - - -
700 Baunebenkosten 4.115.900 143.200 4.259.100
runden - - -
Summe 21.181.8001.318.20022.500.000
8 von 10 in Zusammenstellung
9/10 
 
 
Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2025/2026 ergibt sich in der investiven Jahresscheibe 
2026 ein Defizit in Höhe von 65.000 €, welches aus der Maßnahme 'Ersatzneubau SH 100. 
Schule' (7.0002624) gedeckt wird. Durch Verzögerungen im Beginn der Maßnahme ergibt 
sich in 2026 eine geringerer Mittelabfluss als geplant. Die restlichen Finanzmittel können zur 
Deckung herangezogen werden.  
Die ab 2027ff. benötigten liquiden Auszahlungsmittel und Verpflichtungsermächtigungen 
werden zur Haushaltsplanung 2027/2028 entsprechend der Methodik berücksichtigt. 
 
4.4 Folgekosten 
Die Folgekosten werden im Rahmen des Baubeschlusses auf Grundlage der 
Entwurfsplanung kalkuliert und haushälterisch eingeplant. 
 
Steuerrechtliche Prüfung X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
 
Die vorgeschlagene Maßnahme 
mindert den Ausstoß von Treibhausgasemissionen ja  nein  
Indizierung (ohne Planungskosten), Stand Kostenberechnung ab 2. Jahr mit 3%  p.a.
Bezeichnung 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Gesamt
Kostenberechnung 75.000735.000690.0001.980.0005.275.6007.084.1004.304.1002.356.20022.500.000Veränderung durch Rundung u. Indizierung - - - 183.600662.2001.128.400835.300541.7003.351.200Gesamt  75.000735.000690.0002.163.6005.937.8008.212.5005.139.4002.897.90025.851.200
Projektdefinition: 'GS 100.Schule, KomplexS' (7.0002157)
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Gesamt
veranschlagte Auszahlungen 10.0004.000.0005.000.0005.095.500 - - - - 14.105.500Veränderung Auszahlungen 65.0003.265.000-       4.310.000-       2.931.900-       5.937.8008.212.5005.139.4002.897.90011.745.700davon konsumtive Ausstattung** - 738.000738.000Summe AZ neu 75.000735.000690.0002.163.6005.937.8008.212.5005.139.4002.897.90025.851.200veranschlagte Einzahlungen - 4.320.000-       - 4.400.000-       - - - - 8.720.000-          Veränderung Einzahlungen - 4.320.000 - - - - - - 4.320.000Summe EZ neu - - - 4.400.000-       - - - - 4.400.000-          Veranschlagte Eigenmittel10.000320.000-           5.000.000695.500 - - - - 5.385.500Eigenmittel neu 75.000735.000690.0002.236.400-       5.937.8008.212.5005.139.4002.897.90021.451.200** "100. Schule" (1.100.21.1.1.01.41)Deckung des Mehrbedarfs
Bezeichnung Projektdefiniton2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Gesamt 
Ersatzneubau SH 100. Schule7.0002624 65.000 65.000
Verpflichtungsermächtigungen2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Gesamtveranschlagte VE 2026 500.0004.000.000500.000 - - - - 5.000.000Veränderung VE 2026 - 3.500.000-       500.000-           - - - - 4.000.000-          Summe VE 2026 neu 500.000500.000 - - - - - 1.000.000veranschlagte VE 2027 - - - - - - -Veränderung VE 2027 150.000 - - - - - 150.000Summe VE 2027 neu 150.000 - - - - - 150.000veranschlagte VE 2028 - - - - - -Veränderung VE 2028 950.000280.000 - - - 1.230.000Summe VE 2028 neu 950.000280.000 - - - 1.230.000veranschlagte VE 2029 - - - - -Veränderung VE 2029 4.900.000 - - - 4.900.000Summe VE 2029 neu 4.900.000 - - - 4.900.000veranschlagte VE 2030 - - -Veränderung VE 2030 7.100.000 - - 7.100.000Summe VE 2030 neu 7.100.000 - - 7.100.000veranschlagte VE 2031 - -Veränderung VE 2031 4.300.000 - 4.300.000Summe VE 2031 neu 4.300.000 - 4.300.000veranschlagte VE 2032 1.500.0001.500.000Veränderung VE 2032 - -Summe VE 2032 neu 1.500.0001.500.000500.000650.000950.0005.180.0007.100.0004.300.0001.500.00020.180.000
X
9 von 10 in Zusammenstellung
10/10 
 
fördert die Erzeugung von erneuerbarer Energie ja  nein 
Fördert die Anpassung an den Klimawandel (bspw. Hitzeschutz durch 
Entsiegelung) 
ja  nein 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
Im Rahmen der Planung werden die 100. Schule und Hort mit eingebunden. Darüber hinaus 
werden Schule und Hort im Rahmen der Objektplanung in den ersten Planungsphasen 
beteiligt. Die Beteiligung wird durch das Amt für Schule koordiniert. Im Rahmen der 
Planungsbeteiligung geht es im Wesentlichen um die innere und äußere Konzeption des 
Schulgebäudes wie Raumzugehörigkeiten und das Farbkonzept.  
 
8.  Besonderheiten 
Keine.  
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Sollte keine Beschlussfassung zum Vorhaben erfolgen, verbleibt das Schulgebäude in einem 
unsanierten Zustand, der trotz fortlaufender Instandhaltungsmaßnahmen langfristig zu einem 
baulichen Verfall führt. 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
X
x
X X
10 von 10 in Zusammenstellung