Eilentscheidung - Baubeschluss Zweifeldsporthalle Lützner Str. 112 - Neubau
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-01825-EilOB-02
Datum: 2021-01-05
Vorlagenart: Eilentscheidung

1/14
 
 
 
 
Eilentscheidung Nr. VII-DS-01825-lOB-02 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Betreff: 
Eilentscheidung - Baubeschluss Zweifeldsporthalle Lützner Str. 112 - Neubau 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung  20.01.2021 Information zur Kenntnis 
 
 
 
Hier hat Herr Jung den ÄA in geänderter Fassung übernommen: 
  
Beschluss:  
  
1.Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gem. Hauptsatzung § 8 (3) Nr. 18 in  
der zur Zeit gültigen Fassung).  
 
2.  In der weiteren Planung ist eine Fassadenbegrünung sowie die Realisierung von 
Kunst am Bau zu berücksichtigen. Die betroffenen Fachausschüsse sind vor 
Abschluss der Leistungsphase 6 über die Ergebnisse zu informieren.   
 
3.  Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 6.630.000 €. Der städtische Anteil  
beträgt 2.907.440 €.  
 
4.  Die  Auszahlungen  waren/sind  im  PSP-Element  „GYM  NB  2-F-SH  Lützner  Str.“  
(7.0001503.700) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant/vorgesehen:  
bis 2020:     807.000 €  
2021:        250.000 €  
2022:    2.250.000 €  
2023:         3.275.000 €.  
Die  Einzahlungen  sind  im  PSP-Element  „GYM  NB  2-F-SH  Lützner  Str.“  
(7.0001503.705) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen:  
2020:    1.489.020 €  
2024:         2.233.540 €  
Die  Aufwendungen  sind  im  PSP-Element  „Robert-Schumann-Schule“  
(1.100.21.7.1.01.05, Sachkonto 42531000) wie folgt vorgesehen:  
2023:       48.000 €  
Die  Einordnung  der  Mittel  ab  dem  Haushaltsjahr  2021  erfolgt  im  Rahmen  der  
Haushaltsplanung 2021/2022 bzw. 2023/2024 innerhalb des Budgets des Fachamtes  
 
5.  Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen  
vorgesehen:   
kassenwirksam 2022:   2.250.000 € kassenwirksam 2023:   3.275.000 €  
 
1 von 24 in Zusammenstellung
2/14
6.  Die im Haushaltsjahr 2023 entsprechend Anlage 1 anteilig i. H. v. 89.126 € sowie ab  
2024 ff. i. H. v. 213.902 € pro Jahr anfallenden Folgekosten werden zukünftig  
innerhalb des Budgets des Fachamtes finanziert und durch das Fachamt  
entsprechend bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.  
Die beantragte Stellenerweiterung von 0,3 VzÄ Hausmeister und 0,6 VzÄ Hallenwart  
ist mit der Stellenplanung 2023/2024 zu entscheiden.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gem. Hauptsatzung § 8 (3) Nr. 18 in 
der zur Zeit gültigen Fassung). 
 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 6.630.000 €. Der städtische Anteil 
beträgt 2.907.440 €. 
 
3. Die Auszahlungen waren/sind im PSP-Element „GYM NB 2-F-SH Lützner Str.“ 
(7.0001503.700) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant/vorgesehen: 
 
bis 2020:    807.000 € 
2021:       250.000 € 
2022:  2.250.000 € 
2023:        3.275.000 €. 
 
Die Einzahlungen sind im PSP-Element „GYM NB 2-F-SH Lützner Str.“ 
(7.0001503.705) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
 
2020:  1.489.020 € 
2024:        2.233.540 € 
 
Die Aufwendungen sind im PSP-Element „Robert-Schumann-Schule“ 
(1.100.21.7.1.01.05, Sachkonto 42531000) wie folgt vorgesehen: 
 
2023:      48.000 € 
 
Die Einordnung der Mittel ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2021/2022 bzw. 2023/2024 innerhalb des Budgets des Fachamtes 
 
4. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen 
vorgesehen:  
 
kassenwirksam 2022:   2.250.000 € 
kassenwirksam 2023:   3.275.000 € 
 
5. Die im Haushaltsjahr 2023 entsprechend Anlage 1 anteilig i. H. v. 89.126 € sowie ab 
2024 ff. i. H. v. 213.902 € pro Jahr anfallenden Folgekosten werden zukünftig 
innerhalb des Budgets des Fachamtes finanziert und durch das Fachamt 
entsprechend bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. 
Die beantragte Stellenerweiterung von 0,3 VzÄ Hausmeister und 0,6 VzÄ Hallenwart 
ist mit der Stellenplanung 2023/2024 zu entscheiden. 
 
 
 
Räumlicher Bezug: 
Stadtbezirk Alt-West, Stadtteil Altlindenau, LIGIS-ID: 012083g005 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
2 von 24 in Zusammenstellung
3/14
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Die Robert-Schumann-Schule, Gymnasium in der Demmeringstr. 84, hat eine viel zu kleine 
Sporthalle mit ca. 270 m² Hallenfläche. Für ein dreizügiges Gymnasium ist eine 
Zweifeldsporthalle mit einer Hallengröße von 990 m² erforderlich. Eine solche Sporthalle soll 
auf dem nahe gelegenen Grundstück Lützner Str. 112 errichtet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2023 2023 48.000 1.100.21.7.1.01.05 
Finanzhaushalt Einzahlungen 2020 
2024  1.489.020 
2.233.540 7.0001503.705 
 Auszahlungen 
2018 
2021 
2022 
2023 
2020 
 
 
 
807.000 
250.000 
2.250.000 
3.275.000  
7.0001503.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein x wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2023 
2024 ff.    89.126 
213.902 1.100.21.7.1.01.05 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung x nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x Ja  Nein 
Beantragte Stellenerweiterung: 0,3 VzÄ Hausmeister 
                                                  0,6 VzÄ Hallenwart    Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
3 von 24 in Zusammenstellung
4/14
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele:  
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Im Rahmen der Vorplanung wurden Abstimmungen bezüglich der städtebaulichen 
Einordnung der Sporthalle geführt, dabei wurde auch die Errichtung eines viergeschossigen 
Gebäudeteils an der Lützner Straße mit gemeinschaftlicher Nutzung durch die VHS 
diskutiert. Nach Abwägung wurde sich für eine Variante einer einzeln stehenden Sporthalle 
entschieden, wobei die Fläche an der Lützner Straße bis auf eine Zufahrt für einen späteren 
Verkauf/anderweitige Nutzung frei bleibt (siehe Anlage 2). 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.  
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben. 
 
 
4 von 24 in Zusammenstellung
5/14
 
III.  Strategische Ziele 
Der Beschluss dient der Absicherung des Schulsports sowie der Gewährleistung des 
Vereinssports. 
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
Sammelplanungsbeschluss für Schulbauinvestitionen VI-DS-03932-DS-01 vom 17.05.2017 
 
1.2 Ziel und Entwicklungskonzeption 
Die Robert-Schumann-Schule, Gymnasium in der Demmeringstr. 84, 04177 Leipzig (Stadtteil 
Altlindenau) wurde 1907 errichtet und 1996 saniert. Die Schule ist dreizügig und weist 
insbesondere hinsichtlich der naturwissenschaftlichen Fachunterrichträume, der 
Schülerspeisung und der Sportflächen ein erhöhtes Flächendefizit auf. Besonders die 
Sporthalle ist mit ca. 270 m ² wesentlich zu klein. Viele Klassen müssen bisher Sporthallen 
anderer Schulen nutzen. Für ein dreizügiges Gymnasium ist eine Zweifeldsporthalle mit einer 
Hallengröße von 990 m² erforderlich. 
In einem ersten Schritt soll eine Zweifeldsporthalle auf dem nahe gelegenen Grundstück 
Lützner Str. 112 errichtet werden. Das ist Bestandteil dieser Beschlussvorlage. 
 
In einem zweiten Schritt sollen die Mängel und Defizite am Schulgebäude u. a. durch Umbau 
und Erweiterung beseitigt werden. Dies wird Bestandteil einer späteren Beschlussvorlage. 
 
1.3 Beschreibung des IST-Zustandes 
Die auf dem Schulgrundstück befindliche Turnhalle ist wesentlich zu klein und genügt nicht 
mehr den Anforderungen an einen zeitgemäßen Sportunterricht. Auf dem vorhandenen 
Schulgrundstück in der Demmeringstr. 84 kann die Sporthalle aus Platzgründen nicht 
eingeordnet werden. 
Der Standort an der Lützner Str. 112, der durch den öffentlichen Grünzug zwischen 
Demmeringstr. und Lützner Str. in 5 Minuten erreichbar ist, bietet sich für den 
Sporthallenneubau an. 
 
1.4 Ableitung des Bedarfs 
Die weiten Wege zu Sporthallen anderer Schulen erfordern einen hohen Zeit-, Aufsichts- und 
organisatorischen Aufwand. Mit dem Neubau der Sporthalle wird diese Situation erheblich 
verbessert. Der Schulstandort ist stabil. 
 
1.5 Notwendigkeit / Dringlichkeit der Baumaßnahme 
Die Notwendigkeit des Vorhabens bestand schon seit 1996, als eine Sporthalle zur alleinigen 
Nutzung als Aula ausgewiesen und gestaltet wurde. Da die Schule eine volle Auslastung der 
drei Züge mit einer zeitweisen Überbelegung plant, ist diese Baumaßnahme umso 
dringender. 
 
1.6 Alternativlösungen 
Nach Entscheidung für den Standort der Sporthalle gibt es keine Alternativen. 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
2.1 Städtebauliche Einordnung 
Die neue Sporthalle wird auf dem Gelände des ehemaligen Technikzentrums in der Lützner 
Str. 112 errichtet. 
Das Baugrundstück befindet sich im Hinterhof dieses Flurstücks und nutzt Teile des 
öffentlichen Grünzuges zwischen Lützner Str. und Demmeringstraße mit.  
Die Zufahrt zu den PKW-Stellplätzen als auch die Feuerwehrzufahrt muss von der Lützner 
Str. aus gewährleistet werden. Hier ist nach Fertigstellung der Sporthalle eine Veräußerung 
5 von 24 in Zusammenstellung
6/14
oder anderweitige Nutzung des Straßengrundstücks für eine Blockrandbebauung geplant. 
Die Durchfahrt ist dabei freizuhalten. 
Der fußläufige Zugang und der Fahrradverkehr erfolgen über den öffentlichen Grünzug 
zwischen Lützner Str. und Demmeringstraße. 
 
2.2 Erläuterung der Planung 
Die Sporthalle ist ein eingeschossiges, nicht unterkellertes Gebäude in Massivbauart. 
An den ca. 9,5 m hohen Hallenkörper schließt sich auf der Nord- und Westseite der ca. 4,4 
m hohe Funktionaltrakt an.  
Das Dach erhält eine extensive Dachbegrünung. 
 
Auf Grund der beengten Platzverhältnisse auf dem Grundstück können auf der verbliebenen 
Freifläche keine Außensportanlagen errichtet werden. 
 
KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276) 
- Abbruch der Bestandsgebäude 
- Altlastenentsorgung 
- Öffentliche Erschließung neu (unter der neuen Zufahrt) für  
Wasserversorgung, 
Gasversorgung, 
Schmutzwasserentsorgung, 
Strom und 
Telekommunikation 
- Eine Einleitung von Niederschlagswasser in das öffentliche Netz wurde von den KWL 
abgelehnt. 
 
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) 
- Baugrubenherstellung 
- Baugrundverbesserung 
- Flachgründungen mit Streifenfundamenten und Bodenplatte 
- Bauwerksabdichtung 
- Bodenbeläge aus Linoleum und Bodenfliesen, Sporthalle mit flächenelastischem 
Sportboden und Linoleum 
- Außenwände aus zweischaligem Mauerwerk mit Kerndämmung  
- Außentüren und Fenster als wärmegedämmte Metall-Glas-Konstruktion 
- Außenwandbekleidung: hinterlüftete Klinkerfassade mit Wärmedämmung aus 
Mineralwolle, an den Längsseiten tageslichtdurchlässige und blendfreie Glasfassade 
- Prallschutz in der Sporthalle 
- Tragende Innenwände: aus Mauerwerk 
- Nichttragende Innenwände und Vorsatzschallen in den Sanitärräumen aus Gipskarton 
- Innentüren 
- Innenwandbekleidungen (Farbanstrich und Wandfliesen im Funktionaltrakt, akustisch 
wirksame Wandverkleidung in der Halle) 
- Unterhangdecke in Teilbereichen des Funktionaltraktes 
- Dachkonstruktionen: Funktionaltrakt: Flachdach in Stahlbeton als Warmdach, 
Hallenbereich: Brettschichtholz-Parallel-Binder und Dachdeckung aus vorgefertigten 
Holzelementen (Flachdach als Warmdach) 
- Extensive Dachbegrünung 
- Dachausstiege und Rauchabzugsöffnungen als Dachluken 
- Allgemeine Einbauten (z. B. Umkleidebänke) 
- Besondere Einbauten (z. B. fest eingebaute Sportgeräte, Bodenmarkierungen, 
Trennvorhang) 
 
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) 
Es erfolgt die Installation aller erforderlichen haustechnischen Gewerke im Gebäude: 
- Wasser und Abwasseranlagen 
- Wärmeerzeugung mit Gas-Absorptions-Wärmepumpe und Brennwertkessel 
- Wärmeversorgung mittels Fußbodenheizung 
6 von 24 in Zusammenstellung
7/14
- Lüftungstechnische Anlagen für die WC-, Umkleide- und Funktionsräume sowie den 
Hallenbereich mit Wärmerückgewinnung  
-  Gebäudeautomation 
- Starkstromanlagen mit Niederspannungsschalt- und –installationsanlagen, Beleuchtung, 
Sicherheitsbeleuchtung mit Zentralbatterieanlage, Blitzschutz- und Erdungsanlage 
- Informations- und sicherheitstechnische Anlagen mit Klingelanlage, Behinderten-Notruf, 
Uhrenanlage, elektroakustischer Anlage, Hausalarmanlage, Rauchabzugsanlage, 
Einbruchmeldeanlage und Datentechnik  
 
 
KG 500 Außenanlagen (DIN 276) 
 
Anzahl PKW-Stellplätze Anzahl Fahrrad-Stellplätze 
8 (davon 1 Behindertenstellplatz) 80 (40 Fahrradanlehnbügel) 
 
 
Die Arbeiten in den Außenanlagen beinhalten im Wesentlichen: 
- die Oberflächenbefestigung der PKW-Stellplätze und deren Zufahrt, der 
Feuerwehrzufahrt, der Eingangsbereiche sowie der Fahrradstellplätze und des Weges 
zwischen den beiden Eingängen 
- die Verbreiterung, Befestigung und Anpassung des Weges im öffentlichen Grünzug 
„Felderwirtschaft“ von 2,60 m auf 3,40 m, um der zu erwartenden höheren 
Frequentierung gerecht zu werden 
- Erneuerung der Einfriedung und Ausstattung mit Drehtoren 
- Technische Anlagen in den Außenanlagen: Versickerungsanlage mit drei großen 
Speicherrigolen für das gesamte auf dem Grundstück anfallende Niederschlags-wasser; 
Rohrleitungsverlegung und Schächte für Schmutzwasserentsorgung, 
Wasserversorgung, Verlegen von Elektroleitungen und Ausstattung mit zwei 
Mastleuchten, Versetzen von Mastleuchten im öffentlichen Grünzug auf Grund der 
Wegeverbreiterung  
- Herstellen bzw. Überarbeiten der Pflanz- und Saatflächen einschließlich Ersatz-
pflanzungen 
 
 
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276) 
Die KG 600 umfasst die beweglichen Einrichtungsgegenstände (Lehrertische, Schränke, 
Regale) und beweglichen Sportgeräte. 
 
 
2.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Maßnahme 
Mit dem Neubau der Sporthalle erfolgt eine nachhaltige Entwicklung des Schulstandortes der 
Robert-Schumann-Schule. Der Neubau bietet den baulichen und funktionalen Rahmen für 
einen modernen und zeitgemäßen Schul- und Vereinssport. Die Lehrer und Schüler erhalten 
optimale Bedingungen. 
 
2.4 Eigentumsverhältnisse 
Gemarkung Lindenau 
Flurstücksnummer 636/18, 636/52 
Flurstücksgröße in m² 4.466 
Eigentum Stadt Leipzig 
 
2.5 Energiekonzept 
Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. 
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant. 
 
Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: 
 
7 von 24 in Zusammenstellung
8/14
 Sporthalle 
Neubau  
Erweiterungsneubau  
Modernisierung (komplett), ohne Denkmalschutz  
Modernisierung (komplett), mit Denkmalschutz  
Teilmodernisierung Gebäudehülle  
Teilmodernisierung einzelner Bauteile  
 
Energetischer Standard / Energiekonzept: 
 
Passivhaus   
EnEV 2014 mit Anfordg. 2016 mit Passivhauskomponenten  
EnEV 2014  
Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 
2014  
 
Nachweis zum Passivhaus: 
Der Passivhausstandard wurde untersucht. 
 
Kennwerte Soll-Wert Ist-Wert Planung 
Heizwärmebedarf kWh/(m²a) max.15       13,2 
Primärenergiebedarf kWh/(m²a) max.120 - 119,2 
Luftdichtheit n50 h1 0,60       0,60 
 
Für die Mehraufwendungen zur Erreichung als Passivhausstandard gegenüber den 
Anforderungen der EnEV 2014/2016 wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erstellt. 
 
Fazit: Der Passivhausstandard ist wirtschaftlicher. Die Mehrkosten für den 
Passivhausstandard amortisieren sich nach ca. 16 Jahren. 
 
Nachweis nach EnEV 2014, Anforderungen 2016: 
Berechneter Energiebedarf für das Gebäude: Sporthalle 
 
Anforderungswert  
 Neubau
 mod. Altbau
Soll-Wert Ist-Wert Planung 
Primärenergiebedarf kWh/(m²a) 156,4       111,7 
CO² –Emission kg/(m²a) 66,6       35,5 
Mittlerer U-Wert 
opake Bauteile 
W/m²K 0,28       0,10 
 
Energieträger: 
Folgende Energieträger wurden untersucht: 
 
 Anwendung gewählt Bemerkung/Begründung 
Fernwärme   
 Objekt liegt nicht am FW-Netz. 
Erdwärme   
       
Gas geeignet  
 Gasmotorische Luft-Wärme-Pumpe für 
den Grundlastbetrieb und Gas-
Brennwerttherme für den 
Spitzenlastbetrieb 
Holz-Pellets   
       
8 von 24 in Zusammenstellung
9/14
Sonstiges   
       
 
Fazit: Im Rahmen der Planung wurden verschiedene Energieträger auf Wirtschaftlichkeit 
untersucht. Im Ergebnis des Energieträgerentscheids wurde dem Energieträger Erdgas der 
Vorrang gegeben.  
 
Hinweis: Nach Beendigung der Baumaßnahme wird die Wärmeerzeugung an die LKE 
verkauft und in den Sondervertrag „Wärmelieferung“ überführt. 
 
Weitere erneuerbare Energien: 
 
Photovoltaik 
Einschätzung gem. 
Solardachkataster 
gut 
Aussage gem. Planung  Die Dachkonstruktion wird für die Nutzung durch Dritte (z. 
B. durch die LKE) statisch zur Aufnahme einer 
Photovoltaikanlage ausgelegt. 
Eigenbetrieb nein 
Angebot an Dritte ja 
 
Energetische Maßnahmen zu Technischen Anlagen (KG 400) 
 
Wärmeerzeugung und -verteilung: 
Die Wärmeenergieerzeugung erfolgt mit gasmotorischer Luft-Wärme-Pumpe für den 
Grundlastbetrieb und Gas-Brennwerttherme für den Spitzenlastbetrieb. Damit kann das 
Bauvorhaben das EEWärmeG 2011/2015 nach § 5 Abs. 4 erfüllen – Nutzung von 
Umweltwärme zur Deckung des Wärmeenergiebedarfes zu mindestens 50%. 
Die Heizleitungsdämmung erfolgt nach EnEV. 
 
Warmwassererzeugung: 
Wärmeerzeugung wie vor beschrieben. 
Die Leitungsdämmung erfolgt nach EnEV. 
 
Lufttechnische Anlagen: 
Es ist eine Lüftungsanlage für die Sporthalle und alle übrigen Räume geplant, 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung von mindestens 75 % 
 
Wasser/Abwasser: 
Es kommen Armaturen mit Wassermengenbegrenzung zum Einsatz.  
Die Dämmung der Warm- und Kaltwasserleitungen erfolgt gemäß EnEV. 
 
Stark- und Schwachstrom: 
Im gesamten Objekt kommen blendfreie Leuchten mit LED-Leuchtmittel zum Einsatz. 
In den Fluren erfolgt die Steuerung mit Bewegungsmeldern. 
 
2.6 Barrierefreies Bauen 
Es ist eine barrierefreie Gestaltung der Sporthalle geplant. 
- Schaffung von barrierefreien Zugängen zum Gebäude 
- Gestaltung von zwei der vier Umkleiden/Waschräume behindertengerecht 
- Einbau von Behinderten-WCs 
- Anordnung eines Behindertenstellplatzes am Eingang der Sporthalle 
- Barrierefreie Gestaltung der Freifläche 
 
 
2.7 Fassadenbegrünung 
Fassadenbegrünung ist derzeit nicht geplant. Eine Prüfung wird i.R.d. Ausführungsplanung 
unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und der aktuellen geplanten Baukonstruktion erfolgen. 
9 von 24 in Zusammenstellung
10/14
 
 
2.8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen für die Gestaltung im Gebäudeinneren wird 
geprüft. 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Ausschreibungsbeginn* Juni 2021 
Baubeginn* Okt. 2021 (Beginn mit Rodung und Abbruch 
Bestandsgebäude) 
Fertigstellung Juli 2023 
Nutzungsbeginn Aug. 2023 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Kostenermittlungsstufe nach DIN 276 
Kostenberechnung Vom 27.09.2019 
 
Kostengruppe Gesamt 
100 Grundstück 0 
200 Herrichten und Erschließung 251.500 
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 3.047.500 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 980.400 
500 Außenanlagen 838.900 
600 Ausstattung und Kunstwerke (*) 95.800 
700 Baunebenkosten 1.415.900 
Summe 6.630.000 
Leistungserstattung des Amtes für 
Gebäudemanagement fiktiv 
314.000 
  Kostenangaben in Euro brutto, 19 % USt. 
(*) Die Gesamtkosten der Kostengruppe 600 beinhalten einen konsumtiven Anteil i. H. v. 48.000 €. 
 
4.1 Finanzierungsplan 
Die Maßnahme ist förderfähig. 
 
Förderprogramm Bildungsinfrastruktur 
Förderansatz gemäß SchulInfraVO 60 % 
Gesamtkosten  6.630.000 € 
Zuweisungsfähige Kosten 6.204.268 € 
Beantragte Zuweisung (gerundet) 3.722.560 € 
Antrag vom 10.07.2020 
Bescheid vom 07.10.2020 
 
4.2  Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan 
 
Finanzhaushalt:  PSP-Element „GYM NB 2-F-SH Lützner Str.“ (7.0001503.700) 
10 von 24 in Zusammenstellung
11/14
 
Ergebnishaushalt:  PSP-Element „Robert-Schumann-Schule“ (1.100.21.7.1.01.05),  
   Sachkonto 42531000 
 
Jahr bis 2020* 2021 2022 2023 2024 Gesamt 
Planung      807.000  
    
35.000       559.900  
         
14.000                   -        1.415.900  
Bau                  -    
  
215.000    1.690.100     3.309.000                   -        5.214.100  
Gesamt      807.000  
  
250.000    2.250.000     3.323.000                   -        6.630.000  
Aufwendungen                  -                 -                     -    
         
48.000                   -              48.000  
Auszahlungen      807.000  
  
250.000    2.250.000     3.275.000                   -        6.582.000  
Einzahlungen   1.489.020               -                     -                      -      2.233.540      3.722.560  
Zuschuss -    682.020  
  
250.000    2.250.000     3.275.000  - 2.233.540      2.859.440  
VE 2021, kw      2.250.000          2.250.000  
VE 2022, kw          3.275.000        3.275.000  
Angaben in Euro brutto 
 
* Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten anteilige Auszahlungen i. H. v. 23.000 € für die Studie eines 
möglichen Erweiterungsbaus des Robert-Schumann-Gymnasiums im PSP-Element. Diese 
Maßnahme wird nun im PSP-Element „GYM EWB Demmeringstraße“ (7.0002052.700) abgebildet. 
 
Die Fördermittel werden im Rahmen des Programms "Bildungsinfrastruktur" berücksichtigt. 
Die Antragstellung ist erfolgt. Der Bescheid ist noch ausstehend. Im Rahmen der im Januar 
2020 in Kraft getretenen Schulinfrastrukturverordnung (SchulInfraVO) des Sächsischen 
Staatsministeriums für Kultus, erfolgt eine neue und angepasste Fördermittelberechnung 
analog der Verordnung. Es wird mit einer Höhe der Zuweisung von bis zu 60 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben ausgegangen. Demnach erfolgen die Auszahlungen i. H. v. 
40 % der Zuweisungen nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheides in 2020 und i. H. v. 
60 % der Zuweisungen nach Vorliegen und Prüfen des Verwendungsnachweises durch den 
Fördermittelgeber voraussichtlich in 2024. 
Mit Vorlage VII-DS-00870 „Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur weiteren 
Umsetzung des Schul- und Kitabauprogrammes in 2020 i. V. m. überplanmäßigen 
Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO“ wurde der Mittelbedarf im Haushaltsjahr 2020 
angepasst. Die zusätzlich i. H. v. 400.000 € bereitgestellten Mittel zur Auftragsbindung im 
Haushaltsjahr 2020, mit liquiditätswirksamen Abfluss in 2021, werden im PSP-Element „GYM 
NB 2-F-SH Lützner Str.“ (7.0001503.700) nur i. H. v. 250.000 € benötigt. Die restlichen Mittel 
zur Auftragsbindung können in 2020 anderen Maßnahmen bereitgestellt werden.  
Die geänderte Einordnung der Mittel für die Haushaltsjahre ab 2021 erfolgt im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2021/2022 innerhalb des Budgets des Fachamtes.  
 
Die Baupreissteigerung betrug in den letzten Jahren durchschnittlich ca. 3,5 % pro Jahr. 
Durch die gute konjunkturelle Lage der Bauwirtschaft i. V. m. den aktuellen bundesweiten 
Förderprogrammen ist eine Erhöhung der jährlichen Baupreissteigerung um 3 % zu 
erwarten. Bei mehrjährigen Maßnahmen mit großem Investitionsvolumen kann dies 
erhebliche Auswirkungen auf die dem Baubeschluss zugrundeliegende Kostenberechnung 
haben. 
Eine verbindliche Prognose der Baupreissteigerung ist jedoch nicht möglich, da hier auch 
insbesondere sehr starke saisonale Schwankungen auftreten können. 
Im Rahmen von Baubeschlüssen können die aus der allgemeinen Baupreissteigerung 
entstehenden Kostenerhöhungen nicht berücksichtigt werden bzw. würden Haushaltsmittel 
bei Nichtinanspruchnahme unnötig gebunden werden und für die Vorbereitung/Umsetzung 
anderer wichtiger Projekte in der Finanzplanung nicht zur Verfügung stehen. 
11 von 24 in Zusammenstellung
12/14
Des Weiteren können aber Kostenerhöhungen im Bauprozess zu erheblichen 
Verzögerungen führen: Sofern eine Anpassung des Baubeschlusses zur Bestätigung 
überplanmäßiger Auszahlungen notwendig ist, können bis zur Beschlussfassung ggf. keine 
Ausschreibungen vorgenommen werden und/oder Aufträge ausgelöst werden. Dies kann zu 
Verzögerungen von bis zu 3 Monaten führen. 
 
4.3 VgV-Betrachtung / Planungsbeteiligte 
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft. 
Der maßgebliche Schwellenwert wird für die Objektplanung und die Planung der 
Technischen Anlagen erreicht. 
Für diese Leistungsbilder wurde ein Verhandlungsverfahren nach VgV mit 
Teilnahmewettbewerb durchgeführt. 
 
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte 
Objektplanung nach § 33 Heinle Wischer und Partner 
Freie Architekten 
Altmarkt 25 
01067 Dresden 
Freianlagen nach § 38  Stimmungen in grün 
Landschaftsarchitektur 
Karl-Liebknecht-Str. 49 
04107 Leipzig 
Tragwerksplanung nach § 49  Gruner GmbH 
Dufourstr. 28 
04107 Leipzig 
Technische Ausrüstung nach § 53  Sehlhoff GmbH 
Hauptstr. 103 
04416 Markkleeberg 
 
4.4 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 
 
Das Gebäude ist in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt. 
 
Die Maßnahme der Vorlage ist ein Neubau. 
 
Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2024 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
50.500 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
91.799 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
71.603 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.08.23 in Betrieb. Die anteiligen 
Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
21.042 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
38.249 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
29.835 
 
12 von 24 in Zusammenstellung
13/14
 
4.5 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 
 
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die 
DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten 
nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen 
verwendet (z. B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich 
voneinander. 
 
Kennwerte des Vorhabens: NUF 1.366 m² 
BGF 1.818 m² 
BRI 14.451 m³ 
Sporthalle 
KG 300 + 400 4.027.900 € 
 
 
BKI – Kennwertvergleich mit einem Neubau von Sporthallen (Dreifachhallen) 2019 
 
 Bis-Wert  Kennwerte 
des 
Vorhabens 
Bemerkungen/ 
Begründung 
KG 300 + 
400/NF 
2.990 €/m² > 2.949 €/m² Das Bauvorhaben 
unterschreitet den 
Kennwert. 
KG 300 + 
400/BGF 
2.140 €/m² < 2.216 €/m² Das Bauvorhaben 
überschreitet den 
Kennwert etwas. 
KG 300 + 
400/BRI 
330 €/m³ > 279 €/m³ Das Bauvorhaben 
unterschreitet den 
Kennwert. 
 
Die etwas höheren Kosten der Sporthalle bezogen auf den BKI-Kennwert nach BGF 
resultieren aus folgenden Sachverhalten: 
- höhere Baukosten zur Erreichung des energetischen Standards eines Passivhauses 
(gemäß Wirtschaftlichkeitsbetrachtung) 
- Dachbegrünung zur Verzögerung der Versickerung, da das gesamte 
Niederschlagswasser auf dem Grundstück versickert werden muss 
- verstärkte Tragkonstruktion des Hallendaches für die Aufnahme von 
Photovoltaikanlagen der Stadtwerke Leipzig (LKE) 
- Klinkerfassade anstelle eines kostengünstigeren WDVS, da langlebiger und in der 
Bauunterhaltung kostengünstiger. 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
Die Maßnahme hat Auswirkungen auf den Stellenplan: 
Es werden 0,30 VzÄ Hausmeister + 0,60 VzÄ Hallenwart benötigt. 
Die beantragte Stellenerweiterung ist mit der Stellenplanung 2023/2024 zu entscheiden. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
Eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an der Gestaltung im Gebäudeinneren wird in 
der Ausführungsplanung durchgeführt. 
 
7. Besonderheiten  
keine 
 
13 von 24 in Zusammenstellung
14/14
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
Die Sporthalle wird auf Grund der steigenden Schülerzahlen dringend benötigt. 
Wird die Sporthalle nicht gebaut, müssen weiter die Sporthallen anderer Schulen mitgenutzt 
werden, was zunehmend schwieriger wird, da die Auslastung der anderen Schulen bereits 
ebenfalls sehr hoch ist. 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Nutzungskosten (Tabelle 1) 
Anlage 2 - Auszug Liegenschaftskataster 
Anlage 3 - Entwurf Außenanlagen 
Anlage 4 - Grundriss EG 
Anlage 5 - Gebäudeschnitte 
Anlage 6 - Ansichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 von 24 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Rober-Schumann-Schule Zweifeldsporthalle 
Name Nutzung 
Lützner Str. 112 04177 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Neubau 0
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 14.09.2020 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 13.661 5.692 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 26.739 11.141 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 10.100 4.208 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 50.500 21.042 
311 Versorgung Wasser 787 328 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9140 
313 Versorgung Gas 10.568 4.403 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9140 
316 Versorgung Strom 11.933 4.972 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 0
310 Versorgung 23.289 9.704 
321 Entsorgung Schmutzwasser 469 195 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 2.700 1.125 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 400 167 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 100 42 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 500 208 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9910 
320 Entsorgung 4.169 1.737 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 14.382 5.99 3 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 939 391 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9414 
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 3.864 1.610 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 250 104 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 391 163 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 19.826 8.261 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 2.740 1.142 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 16.150 6.729 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 4.085 1.702 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9223 
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 22.975 9.573 
Nutzungskostengruppe 
Stadt Leipzig 
65/038/20-05/03_NUK_Tabelle1_Amt51_Fbl_038 
 1/3 
15 von 24 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Rober-Schumann-Schule Zweifeldsporthalle 
Name Nutzung 
Lützner Str. 112 04177 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Neubau 0
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 14.09.2020 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
Nutzungskostengruppe 
351 Bedienung Techn. Anlagen 250 104 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 8.000 3.333 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4211 1000 
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 10.000 4.167 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4211 2000 
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanlagen 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9415 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 500 208 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4255 2010 
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 800 333 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 19.550 8.146 
361 Dienste Kontrollen 250 104 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.740 725 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 1.990 829 
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 0
379 Einnahme 0 0 0 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 91.799 38.249 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 36.570 15.238 GYM in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.7.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 23.530 9.804 GYM in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.7.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 10.067 4.195 GYM in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.7.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 1.437 599 Gym. Demmeringstr. 84 1.100.21.7.1.01.05 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 71.603 29.835 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.08.2023 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 5
KG 300 5
KG 400 5
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 0,42 
KG 300 0,42 
KG 400 0,42 
Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit) 
Stadt Leipzig 
65/038/20-05/03_NUK_Tabelle1_Amt51_Fbl_038 
 2/3 
16 von 24 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie  und Bildung Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Rober-Schumann-Schule Zweifeldsporthalle 
Name Nutzung 
Lützner Str. 112 04177 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Neubau 0
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 14.09.2020 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
Nutzungskostengruppe 
Fall: Aufwachsen der Schule 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.08.2023 
Folgekosten 20xx 01.08.2017 
200 Objektmanagementkosten 10.100 4.208 
210 Hausmeister 0 0
Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachk. Hausmeister 10.100 4.208 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
300 Betriebskosten 91.799 38.249 
400 Instandsetzungskosten 71.603 29.835 
Folgekosten "Aufwachsen" der Schule 
20yy
200 Objektmanagementkosten 10.100 
210 Hausmeister 0
Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Hallenwart 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachk. Hausmeister 10.100 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
300 Betriebskosten 91.799 
400 Instandsetzungskosten 71.603 
Folgekosten "Aufwachsen" der Schule 
20zz
200 Objektmanagementkosten 10.100 
210 Hausmeister 0
Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Hallenwart 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachk. Hausmeister 10.100 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
300 Betriebskosten 91.799 
400 Instandsetzungskosten 71.603 
Stadt Leipzig 
65/038/20-05/03_NUK_Tabelle1_Amt51_Fbl_038 
 3/3 
17 von 24 in Zusammenstellung
112
95
80
118
97
93
103
78c
99
oF
102
78d
HsNr. 71
63
1
HsNr. 75
101
HsNr. 73
120
116
124
79
108
91
Demmeringstraße
636
54
636
55
1049
636
52
636
181224
1225
1022
1
636
53
632/h
669
2
1264
4
635
1
202
669
636
58
1009
634/d
1022
2 635
2
632
633
669
1
867
636/57
636
19
956
636
56
1048
203
204
206/a
208
1
Demmeringstraße
Lützner Straße
1260/5
313525
5690310
313705
5690530
33
33
Kreisfreie Stadt Leipzig
Burgplatz 1
04109 Leipzig
Flurstück:
Gemarkung: Lindenau (0418)
636/18 Erstellt am 10.07.2017Gemeinde: Stadt Leipzig
Kreis: Kreisfreie Stadt Leipzig
Liegenschaftskarte 1:1000 mit
Katasternachweis nach § 12 Abs. 2
SächsVermKatGDVO
Liegenschaftskataster
Auszug aus demVermessungsverwaltung des Freistaates Sachsen
1:1000Maßstab Meter
0 10 20 30
Benutzung der Daten des Liegenschaftskatasters nach Maßgabe von § 13 des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes.
Gefertigt durch: Kreisfreie Stadt Leipzig, Burgplatz 1, 04109 Leipzig
Der Auszug aus dem Liegenschaftskataster ist zur Entnahme von Maßen, insbesondere von Grenzmaßen oder Grenzabständen nicht geeignet.
18 von 24 in Zusammenstellung
79
83
F
W
W
8
Einf
1260
5
1022
636
19
1
1260
6
Telefonzelle wird verlegt
Blau
H
H
H
H
Henriettenstraße
GP
704
TH
=131.11
FH
=137.06
D.116.55
D
.116.68
D.116.60
D
.116.48
D.116.64
D.116.46
S.111.96
S.114.96
PB
Mo
PG
GA
BB
BB
BB
BB
BS
93
95
KP
BBPB
Mo
D
.116.43
S.111.89
PG
PG
701
Mo
PB
MP
Mo Whs
5
634d
97/99
9799
4
93/95
Splitt
116.42
BS
BS
BS
116,57 1 16,52116 ,52 116 .3 6
1 16.55
1 17.27
1 17.06
117 .20
117 .25
117 .0 9
1 17.26
11 7.00
2 %
1 16.70
2 %
116 .8 5
11 6.85
116 .6 1
11 7.0 7
1 16.51
11 6.62
11 6.78
116.86
116 .7 2
1 16.72
11 7.41
11 7.35
117 .3 8
116 .81
11 6.8 3
117 .2 1
11 6.85
 O K FF +/- 0.00 = 116 .8 7
116.85
116 .85
2 %
116 .6 9
3 %
1 16.61
116 .5 31 16.61
2  %
116.63
1 16.57
11 6.80
11 6.77
116.61
2 %
1 16.60
1 16.63
11 6.57
2,5 %
11 6.49
1 16.85
11 6.67
11 6.59
2 %
2 %
1 16.64
11 6.6 4
116.60
11 6.64
11 6.84
11 6.4 0
11 6.61
11 6.56
116.62
1 16.52116.59
116 .8 1
1 16.77
116 .6 91 16.72
1 16.58
1 16.61
1 16.58
2 %
11 6.60
1 16.57
116.57
116.57
116.60
11 6.57
116 .5 5
1 16.58
116.55
2 %
11 6.43
116 .51
116 .5 4
116 .5 1
116.43
11 6.87
11 6.8 5
11 6.8 4
116 .8 5
116 .8 4
116 .8 7
1,5 %
2 %
1 16.58
2,5 %
11 6.8 4 116 .8 4
11 6.58
11 6.85
11 6.84
11 6.80
116 .8 7
116 .6 5 11 6.6 2
11 6.7 511 6.7 5
3 %3  %
11 6.65 11 6.62
11 6.7511 6.75
1 16.65 1 16.62
1 16.75116.75
116 .6 5 116 .6 2
116 .7 511 6.7 5
11 6.65 11 6.62
11 6.751 16.75
116 .6 2
116 .7 5 11 6.65
11 6.65
1 16.62
1 16.75
116.70
116.67
116 .67
116.70
116 .70
2 %
116.70
116.70
11 6.65
11 6.8 0
116 .8 4 11 6.84
11 6.79
11 6.8 0
116 .8 4
1 16.62 116 .8 4
11 6.84
11 6.80
116 .70
11 6.6 2
11 6.7 5
116 .6 5 11 6.65116 .8 0
116 .5 1
116.51
1 ,5  %116 .5 5
116.58
116.70
1,5  %
TH=135.65
116.75
116.69
116.68
116.66
116.72
116.70
116.57
116.75
116.49116.48
116.55
116.70
116.72
116.69
116.73
116.77
116.75
116.77
116.62
116.58
116.56
116.53
116.42
116.52
116.40
116.44
116.44
116.41
116.51
116.55
116.56
116.51
116.51
116.54
116.45
116.44
116.47
116.42
116.51
116.42
116.48
116.54
116.44
116.61
116.77
116.73
116.75
116.78
116.70
116.64
116.47
116.71
116.69
116.74
116.56
116.49
116.58
116.56
116.45
116.57
116.60
116.51
116.59
116.42
116.55
116.41
116.44
116.42
116.42
116.46
116.51
116.39
116.42
116.39 116.43
116.45
116.55
116.66
116.68
116.69
116.67
116.77
116.69
116.70
116.60
116.56
116.47
116.60
116.56
116.48
116.56
116.45
116.42
116.42
116.39
116.50
116.55
116.48
116.44
116.41
116.58
116.48
116.60
116.50
116.55
116.47
116.50
116.58
116.58
116.42
116.47
116.45
116.49
116.52
116.54
116.44
116.39
116.47
116.43
116.66
116.64
116.69
116.67
116.71
116.61
116.62
116.68
116.54
116.42
116.37
116.39
116.40
116.39
116.52
116.47
116.47
116.48
116.50
116.51
116.51
116.56
116.47
116.54
116.57
116.65
116.68
116.69
116.64116.57
116.73
116.67
116.69
116.77
116.35
116.69
115.78
116.58
116.56
116.58
116.57
116.58
116.59
116.64
116.68
116.55
116.59
116.63
116.63
116.62
116.61
116.62
116.57
116.56
116.54
116.54
116.59
116.61
116.62
116.58
116.64
116.57
116.61
116.54
116.58
116.66
116.62
116.71
116.82
116.64
116.53
116.51
116.54
116.47
116.47
116.47
116.55
116.56
116.49
116.36
116.66
116.64
116.79
116.65
116.68
116.62
116.61
116.91
116.80
117.17
117.27
116.69
116.62
116.86
117.16
116.76
116.71
116.95 116.60
116.62
116.62
116.62
116.60
116.69
116.64117.14
117.13
116.88
116.75
116.59
116.48
116.58
116.58
116.64
116.58
116.53
116.51
116.50
116.60
116.50
116.55
116.44
116.57 116.54
116.79
116.54
116.33
116.52
116.51
116.48
116.51
116.62
116.78
116.82
116.68
116.87
117.07
117.09
117.23
117.30
117.27
117.24
117.27
116.84
117.25
116.72
116.52
116.48
116.44
116.46
116.64
116.96
116.84
116.94 116.92
116.56
116.46
116.49
116.53
116.52
116.76
116.78
116.94
116.90
116.95
116.97
116.78
116.86
116.61
116.64
116.45
116.45
116.45
116.44
116.47
116.48
116.50
116.53
116.54
116.52
116.91 116.82
117.00
117.09
117.14
117.16
117.06
116.81
117.20
116.87
117.11
116.76
116.85
116.52
116.52
116.52
116.64
116.61
117.18
116.54
116.68
116.83
116.59
116.86
116.72
116.67
116.70
116.62
116.48
116.61
117.25
117.20
117.26
116.81
117.02
116.80
116.28
116.33
116.38
116.42
116.32
116.27
116.37
116.27
116.41
116.31
116.35
116.31
116.33
116.28
116.39
116.28
116.27
116.37
116.43
116.60
116.57
116.78
116.79
D.116.71
D.116.82
116.72
117.41
117.35
117.21
117.38
116.84
116.60
116.64
116.84116.40
116.61
116.56
116.81
116.77
116.69116.72
116.55
116.56
116.56
116.60
116.56
116.61
116.58
116.67
116.64
116.76
116.66
116.67
116.77
116.78 116.78
116.89
116.86
116.90
116.71
116.68
116.68
116.80
116.86
116.84
116.87
116.69
116.82
116.79
116.55 116.55
116.52
116.55
116.55
116.54
116.54
116.56
116.55
116.52
116.59
116.50
116.57
116.61
116.74
116.52
116.57
116.56
116.54
116.56
116.56
116.60
116.41
116.45
116.46
116.44
116.51
116.51
116.56
116.55
116.57
116.58
116.59
116.58
116.72
116.61
116.68
116.69
116.44
116.50
116.54
116.61
117.03
116.59
116.55
116.92
116.66
117.10
116.85
116.56
116.46
116.46
116.52
116.50
116.58
116.80
116.36
116.62
116.59
116.74
116.78
116.62
116.74
116.70116.73
116.73
116.57
116.61
116.57 116.60
116.62
116.63
116.59
116.59
116.68
116.72
116.72
116.86
116.84
116.81
116.71
116.72
116.73
116.49116.60
116.50116.59116.51116.47116.60
116.69
116.77
117.00
117.06
117.36
117.04
117.19
116.53
116.72
116.72
116.50
116.51
116.68
116.40
116.35
116.40
116.39
116.59
116.56
116.59
116.60
116.55
116.63
116.62
116.56 116.60
116.56
116.54
116.43
116.46
116.47
116.52
116.57
116.59 116.60
116.61
116.62
116.58
116.56
116.55
116.57
116.57 116.54
116.58 116.55
116.55
116.58
116.55
116.55
116.54
116.55
116.55
116.56
116.56
116.56
116.57 116.60 116.61
116.59
116.70
116.85
116.57
116.58
116.60
116.52
116.54
116.78
116.55
116.54
116.79
116.97
116.88
116.70
116.79
116.52
116.78
116.42
116.44
116.43
AA
B
S prossenwand
Sprossenwand
Kletterstangen
Klettertau-anlage
Vo rs ch lag  E in füg epun k t
A
A
Kastenrinne
Kastenrinne
Kastenrinne
Kastenrinne
Kastenrinne
1
3
4
5
6
25
40
41
42
43
44
45
46
47
88
100
101
102
103
104
106
107
108
109
110111
112
113
114
115
116117
118
119
120
121
2
X-Koordinate         = 33313607.01998 m 
Y-Koordinate         =  5690375.01315 m 
X-Koordinate         = 33313635.71870 m 
Y-Koordinate         =  5690389.36601 m 
X-Koordinate         = 33313612.25222 m 
Y-Koordinate         =  5690438.74791 m 
RW:
DN100, Qrw=3,33l/s
Gebäudeaustritt:
RS=-1,02 OKFFB
RS= 115,05 mÜNN
SW:
DN 100, Qsw= 1,33 l/s
RS= - 1,02 OKFFB
RS= 115,05 mÜNN
SW:
DN 100, Qsw= 2,06 l/s
RS= - 1,02 OKFFB
RS= 115,05 mÜNN
SW:
DN 100, Qsw= 1,88 l/s
RS= - 1,02 OKFFB
RS= 115,05 mÜNN
SW:
DN 100, Qsw= 1,94 l/s
RS= - 1,02 OKFFB
RS= 115,05 mÜNN
SW:
DN 100, Qsw= 1,33 l/s
RS= - 1,03 OKFFB
RS= 115,04 mÜNN
SW:
DN 100, Qsw= 2,05 l/s
RS= - 1,10 OKFFB
RS= 114,97 mÜNN
SW:
DN 100, Qsw= 1,11 l/s
RS= - 1,07 OKFFB
RS= 115,00 mÜNN
RW:
DN100, Qrw=5,17l/s
Gebäudeaustritt:
RS=-1,00 OKFFB
RS= 115,07 mÜNN
RW Fallleitung:
DN 100, Qrw=5,17 l/s
SW Übergabeschacht
Einleitung:
Qsw= 14,50 l/s
D= 116,51 mÜNN
S= 114,13 mÜNN
RW:
DN100, Qrw=5,17l/s
Gebäudeaustritt:
RS=-1,00 OKFFB
RS= 115,07 mÜNN
SW Übergabeschacht
Einleitung:
Qsw= 14,50 l/s
D= 116,55 mÜNN
S= 112,44 mÜNN
Trinkwasserüber-
gabeschacht KWL
xql;TW
PE DN32
RA=115,45 mÜNN
Gas
xql;PE DN25
RA=115,45 mÜNN
Trinkwasserüber-
gabeschacht Bestand
Nutzung für Bauwasser
vorgesehen 
RW:
DN100, Qrw=5,17l/s
Gebäudeaustritt:
RS=-1,00 OKFFB
RS= 115,07 mÜNN
RW:
DN100, Qrw=2,60 l/s
Gebäudeaustritt:
RS=-1,00 OKFFB
RS= 115,07 mÜNN
SW Übergabeschacht
Einleitung:
Qsw= 1,11 l/s
D= 116,85 mÜNN
S= 115,07 mÜNN
SW:
DN 100, Qsw= 1,11 l/s
RS= - 1,0 OKFFB
RS= 115,07 mÜNN
SW
DN 100; Qsw= 1,69 l/s
RS= - 1,0 OKFFB
RS= 115,07 mÜNN
RW:
DN100, Qrw=5,17 l/s
Gebäudeaustritt:
RS=-1,08 OKFFB
RS= 114,99 mÜNN
SW Übergabeschacht
Einleitung:
Qsw= 2,80 l/s
D= 116,60 mÜNN
S= 114,71 mÜNN
RW:
DN100, Qrw=3,33 l/s
Gebäudeaustritt:
RS=-1,01 OKFFB
RS= 115,06 mÜNN
Die Gasleitungen sind 
außer Betrieb.
Leerrohr DN40
Mastleuchte 4m 
Kabelzugschacht
930x930x1020
Leerrohr DN40
Mastleuchte 4m 
Leerrohr DN40 ca. -80
3x ELT-Leerrohr DN100 
unter Bodenplatte nach HAR 
Mastleuchte (öffentliches Straßennetz) 
Austausch Leuchtaufsatz 
Mastleuchte (öffentliches Straßennetz) 
Austausch Leuchtaufsatz 
RW:
DN100, Qrw=3,33l/s
Gebäudeaustritt:
RS=-1,02 OKFFB
RS= 115,05 mÜNN
PP KG  DN 200
PP KG  DN 200   ls=0,5 %
PP KG  DN 200          ls=0,0%
PP KG  DN 200     ls=0,5 %
PP KG  DN 200   ls=0,5 %
PP KG  DN 200        ls=0,5 %
PP KG  DN 250    ls=0,0 %
KG  DN 150
KG  DN 150
KG  DN 150
KG  DN 150
KG  DN 150
KG  DN 150
D.116.55
S.112.44
KG  DN 150
KG  DN 150
S   = 115,40 S   = 115,15
SE  = 114,25
SE  = 114,25
LFA (Le i ch tf l ü ssi g ke i ts ab s ch ei d er)
SE = 115,10
SA = 115,09 
+ Absturz
SPEICHERRIGOLE 2
L x B, 20 x 3 m 
Tiefe: 0,70 m
OK Rigole 114,90
UK Rigole 114,20
SPEICHERRIGOLE 3
L x B, 18 x 2 m 
Tiefe: 0,70 m
SE  = 114,25SE  = 114,25
SE  = 114,25 SE  = 114,25
S   = 114,95 S   = 114,82
SE1  
OK Rigole 114,90
UK Rigole 114,20
SE2
KG  DN 150
SE1  = 115,13
SE2  = 115,50 , SA  = 115,12
S       = 113,90
SE1  = 115,60
SE2  = 114,79, SA =  114,78
S       = 113,90
SE2
KG  DN 150
SPEICHERRIGOLE 1
L x B, 20 x 10 m 
Tiefe: 0,70 m
OK Rigole 114,90
UK Rigole 114,20
SE   = 115,06
S    = 114,25
S    = 114,25
SE  = 114,25
SE1  
SF
SF
SE  = 114,25
Schacht D 1000
SD = ca. xx
SS =  ca.xx
S    = 115,29
4.00
4.00
5.00
SE   = 114,24
SF
SA= 114,90
SE= 114,89
S   = 113,90
4.00
S   = 114,92
4.00
4.00
PP KG  DN 200   ls=0,5 %
1224
636
52
636
53
1048
1009
636
18
635
2
635
1
632h
632
633
51260
1260
5
636
19
636
58
636
60
55636
1049
Einbindepunkte Dachwasser
(innenliegend Vorgabe TA Sehlhoff)
RW
QTOT = ... l/s
KG PP DN 200
KG  DN 150
S = xx
LFA 
LEGENDE SANITÄR / TA SEHLHOFF
Fassadenrinne / Planung HW+P Architekten
ENTWÄSSERUNG
Kastenrinne 
Hofeinlauf
Regenwasserkanäle und Anschlussleitungen 
KG 2000 PP-Rohr SN 10
Kanalgrundrohr, Abzweig
Regenwasser - Schacht DN 1000 |DN 600
aus Betonfertigteilen DIN 4034-1 und DIN EN 476
mit Angabe Deckel-und Sohlhöhe
SpeicherrigoleSP1
SF Sandfangschacht DN 1500
mit Höhenangabe
Leichtflüssigkeitsabscheider
REGENWASSER-GRUNDLEITUNG
VERSICKERUNGSANLAGE
Gas
siehe Lageplan TA Sehlhoff - Grundleitungen 063618g001_01_3_S_Lage
824
1
107.40 Geländehöhen, geplant
Prunus avium 'Plena'
Gefüllte Vogelkirsche
WEGE- UND PLATZFLÄCHEN
GEBÄUDE 
Gebäude, Bestand
Gebäude, Planung
Flurstücksgrenzen,-Bezeichnung
LEGENDE
Betonrechteckpflaster (Müll)
Farbe: Beton-Grau, Format: 20 x 10 cm
Grundstücksgrenze
Geländehöhen, Bestand
Betonpflaster, (Behindertenstellplatz und Fußweg Nordseite) 
Farbe: Granit-Grau, Format: 30 x 20 cm, Dicke 8 cm
Betonplatte mit Natursteinvorsatz
Farbe: Granit-Grau, Format: 60 x 30 cm, Dicke 10 cm
Drainfugenpflaster- versickerungsfähig 
Farbe: Beton-Grau, Format: 30 x 20 cm, Dicke 10 cm, Fugenbreite: 1,5 cm
befahrbar für Schwerlastverkehr
Rasenfugenpflaster - versickerungsfähig
Farbe: Beton-Grau, Format: 20 x 20 cm, Dicke 8 cm, Fugenbreite: 3 cm
Anpassung öffentlicher Erschließungsweg
Asphalt mit Einstreudecke
Einzeiler als Einfassung, Steingröße 12,3 x 16,5 cm, Farbe: Anthrazit
Schotterrasen 
befahrbar für Schwerlastverkehr 
107.40
Kleinsteinpflaster, 10 x 10 cm (Ostfassade Sporthalle) 
Farbe: Granit-Grau
Anpassung Betonpflasterflächen (Zugänge Erschließungsweg und 
Aufstellfläche für TT-Platte)
Steingröße 8,2 x 8,2 cm, Farbe: Anthrazit, diagonale Verlegung
Bestand
BS
VEGETATION
Gehölz- und 
Bodendeckerfläche
Rasenfläche
Laubbaum, Bestand
Artenangabe siehe Baumbestandsliste
geplanter Starkbaum 
mit Artangabe
Sauberlaufzone, Maschung Gitterrost: 30/10 mm, 
feuerverzinkt
AUSSTATTUNG
Einfriedung, Stabgitterzaun, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 
H= 1,63 m oben und unten glatt
Mastaufsatzleuchte, Bestand, Typ Dieter II
außerhalb der Grundstücksgrenze (Grünzug Felderwirtschaft)
A
Sitzblockelement aus Beton mit Natursteinvorsatz
Abfallbehälter mit Überdachung 50 l,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet, DB 703
 
Fahrradanlehnbügel, Edelstahl
L = 1,00 m
geplanter Standort LED-Aufsatzleuchte 
"THEOS GLASS" Performance in Lighting
Metallteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, DB 703
Alle befestigten Flächen sind ebenerdig und befahrbar für PKW ausgebildet.
Tiefbordstein
Rundbordstein
Hochbordstein
Art der Ä nderungIndex D atum N am e
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Übersicht / Lage- / Höhenbezug
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße 
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente 
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Stadt Leipzig
Amt für Jugend, Familie und Bildung
vertr. durch Amt für Gebäudemanagement
Prager Str. 126 - 128, 04317 Leipzig
Lagebezug:
Heinle, Wischer und Partner
Freie Architekten GbR
Altmarkt 25
01067 Dresden
stimmungen in grün 
Landschaftsarchitektur
Dipl.-Ing. K. Ritter &  M. Körnig
Karl - Liebknecht - Str. 49
04107 Leipzig
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Email: [E-MAIL ENTFERNT]
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] Tel :     [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Fax :    [TELEFONNUMMER ENTFERNT]
Email : [E-MAIL ENTFERNT]
1 : 200
Robert-Schumann-Gymnasium Leipzig
Neubau Zweifeldsporthalle 
Lützner Straße 112
04177 Leipzig
Höhenbezug:  116.87 m ü. NHN
H/B = 594 / 1333 
012083 _3_FFL_GRUNDLEITUNGEN 
03.04.2020
G1
LPH 4 - Genehmigungsplanung
Freiflächenplan mit Darstellung Grundleitungen 
Fußweg
Bestehende Fußwegüberfahrt 
und bestehende Bordabsenkung 
erhalten
Fußwegüberfahrt, 
Bestand 
(Breite: 4,60 m)
geplante Fußwegüberfahrt
für Begegnungsverkehr
PKW-PKW und für Feuerwehr
Verbreiterung auf 6,00 m
Bordabsenkung, Bestand 
stumpf abbrechen und verkürzt 
zur Baumscheibe hochführen
Geplante Wohnbebauung
Geplante Blockrand-
bebauung 
Ampelübergang
Baumstandort,
Bestand (Linde)
Baumstandort 
geplant (Linde)
Zufahrt Feuerwehr 
Lützner Straße 116/118
Zuwegung von der Haltestelle ÖPNV /
Zufahrt Fahrradfahrer
Aufstellfläche Feuerwehr
Lützner Straße 116/118
(Rasengitterplatten aus Kunststoff)
Aufstellfläche und W
endeanlage 
Feuerwehr
Flurstücks / Grundstücksgrenze
Abstands-
fläche
ENTREE 
Haupteingang
2.00
2.00
3.40
ZWEIFELDSPORTHALLE
MÜLL
3 Müllbehälter a 240 l
und eine Streugutkiste
Zufahrt PKW / Feuerwehr
Drehtor zweiflügelig
Lichte Durchfahrtsbreite: 6,50 m
Torhöhe: 1,65 m
Berankung 
der Mülleinfriedung 
mit Klettergehölz
Leuchte 
versetzen
Leuchte 
versetzen
Parken
Mauerwerkspfeiler 
versetzen
7 PKW - STELLPLÄTZE
6.50 1.30
Fußgängertor einflügelig
Lichte Durchgangsbreite: 2,00 m
Torhöhe: 1,65 m
Gebäudegiebel, geplant
Dicke 50 cm
Schlupftor einflügelig
Lichte Durchgangsbreite: 2,00 m
Torhöhe: 1,65 m
2.00 1.40
0.70
5.00 6.00 5.00 0.70 2.30 2.00
3 St. Malus spec.
Zierapfel in Sorten
Prunus avium 'Plena'
Gefüllte Vogelkirsche
Gehölzflächen aus robusten
trockenheitsverträglichen 
Sträuchern, z.B. Spriraea arguta 
(Schnee-Spiere), Forsythia spec. 
(Goldglöckchen), 
Philadelphus-Hybriden 
(Pfeifenstrauch-Hybriden), 
Weigela-Hybriden
Gehölzflächen aus robusten
trockenheitsverträglichen 
Sträuchern, z.B. Spriraea arguta 
(Schnee-Spiere), Forsythia spec. 
(Goldglöckchen), 
Philadelphus-Hybriden 
(Pfeifenstrauch-Hybriden), 
Weigela-Hybriden
Gehölzflächen aus robusten
trockenheitsverträglichen Sträuchern, 
z.B. Lonicera xylosteum (Gewöhnliche Heckenkische), 
Cornus mas (Kornelkirsche), Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster), 
Rosa glauca (Hecht-Rose), Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere), 
Ribes aureum (Gold-Johannisbeere)
Prunus avium 'Plena'
Gefüllte Vogelkirsche
3 St. Malus spec.
Zierapfel in Sorten
2 St. Crataegus prunifolia 
Pflaumenblättriger Weißdorn
Gehölzflächen aus robusten
trockenheitsverträglichen 
Sträuchern, z.B. Lonicera pileata 
(immergrüne Heckenkirsche)
Tilia tomentosa
Silber-Linde
2. St Celtis australis
Südlicher Zürgelbaum
Platanus acerifolia
Platane
Platanus acerifolia
Platane
Platanus acerifolia
Platane
Platanus acerifolia
Platane
Prunus avium
Vogelkirsche
Prunus avium 
Vogelkirsche
Prunus avium 
Vogelkirsche
Tilia cordata 'Winter Orange'
Winter-Linde 'Winter Orange'
Berankung 
der Mülleinfriedung 
mit Klettergehölz
Bartblume, Spierstrauch
Gehölzflächen aus robusten
trockenheitsverträglichen 
Sträuchern, z.B. Spriraea arguta 
(Schnee-Spiere), Forsythia spec. 
(Goldglöckchen), 
Philadelphus-Hybriden 
(Pfeifenstrauch-Hybriden), 
Weigela-Hybriden
Liquidambar styraciflua 
Amberbaum 
Liquidambar styraciflua 
Amberbaum 
Liquidambar styraciflua 
Amberbaum 
Liquidambar styraciflua 
Amberbaum 
Liquidambar styraciflua 
Amberbaum 
Prunus avium 'Plena'
Gefüllte Vogelkirsche
Öffentlicher Erschließungsweg für Fußgänger und Radfahrer
in der öffentlichen Grünfläche "FELDERWIRTSCHAFT"
FAHRRADSTELLPLÄTZE
20 STÜCK
FAHRRADSTELLPLÄTZE
60 STÜCK
Nebeneingang
B
H/B = 594 / 1333 (0.79m²) Allplan 2013
Plangrundlagen: 
Vermessungsplan vom 08.02.2018 und 
vom 25.04.2019
erstellt durch Vermessungsbüro Wende
Friedrich-Ebert-Straße 33
04109 Leipzig
Sporthalle Klinkerfassade
Asphaltdecke mit 
Einstreuschicht
Drain- / Rasenfugenpflaster
Betongrau
Betonplatte mit 
Natursteinvorsatz
Farben und Materialitäten
Flächenbeläge
19 von 24 in Zusammenstellung
1
1
A A
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
B B
C C
D D
3.60 2.40 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.6 0 3.60 3.60 
23.56 53.66 52.40 3.47 576 5
31 5 1.25 4.75 24 5.76 24 5.16 24 5.16 24 5.76 24 2.10 5 35 2.10 5 24 4.56 
24 
21 5 2.93 21 524 
5.76 24 4.56 2431 5
3.60 6.60 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 
A= 36.46 m² 
LH= 2.75 m 
U= 24.68 m 
Eingang/ Foyer 
090 
NUF7 
A= 8.67 m² 
LH= 2.75 m 
U= 11.87 m 
Hallenwartraum 
006 
NUF2 
A= 3.97 m² 
LH= 2.75 m 
U= 9.06 m 
WC Damen 
005 
NUF7 
A= 4.89 m² 
LH= 2.75 m 
U= 9.61 m 
Hallen WC H 
004 
NUF7 
A= 6.92 m² 
LH= 2.75 m 
U= 10.65 m 
Hallen WC B 
003 
NUF7 
A= 9.84 m² 
LH= 2.75 m 
U= 12.57 m 
Putzgeräteraum 
002 
NUF7 
A= 50.54 m² 
LH= 2.75 m 
U= 29.09 m 
Geräteraum 2 
001a 
NUF4 
A= 17.52 m² 
LH= 2.75 m 
U= 18.24 m 
Umkleide Sportler 1-B
007 
NUF7 
A= 15.51 m² 
LH= 2.75 m 
U= 17.04 m 
Umkleide Sportler 4 
009 
NUF7 
A= 17.52 m² 
LH= 2.75 m 
U= 18.24 m 
Umkleide Sportler 2 - B
010 
NUF7 
A= 8.79 m² 
LH= 2.75 m 
U= 14.09 m 
Umkleide Lehrer/Trainer 1 
011 
NUF7 
A= 34.23 m² 
LH= 3.50 m 
U= 24.16 m 
Lüftungszentrale 
013 
TF8 
A= 19.17 m² 
LH= 3.50 m 
U= 18.16 m 
HA HLS 
017 
TF8 
A= 15.16 m² 
LH= 2.75 m 
U= 15.76 m 
Außengeräte Maschinen 
018 
NUF4 
A= 44.00 m² 
LH= 2.75 m 
U= 26.56 m 
Geräteraum 1 
001c 
NUF4 
A= 9.97 m² 
LH= 2.75 m 
U= 12.65 m 
Erste-Hilfe /Regie 
014 
NUF2 
Vorsatzschale für Leitungsführung 
Lüftung, Dachentwässerung, etc. 
Vorsatzschale für Leitungsführung 
Lüftung, Dachentwässerung, etc. 
A= 9.96 m² 
LH= 2.75 m 
U= 14.95 m 
Geräteraum 3 
001b 
NUF4 
A= 7.74 m² 
LH= 3.50 m 
U= 12.81 m 
HA ELT 
015 
TF8 
A= 89.20 m² 
LH= 2.75 m 
U= 87.24 m 
Flur 
090a 
VF9 
A= 8.79 m² 
LH= 2.75 m 
U= 14.09 m 
Umkleide Lehrer/Trainer 2 
012 
NUF7 
A= 4.57 m² 
LH= 2.75 m 
U= 8.55 m 
Sanitärraum Lehrer/Trainer 1 
011a 
NUF7 
A= 4.57 m² 
LH= 2.75 m 
U= 8.55 m 
Sanitärraum Lehrer/Trainer 2 
012a 
NUF7 
A= 17.45 m² 
LH= 2.75 m 
U= 25.23 m 
Sanitärraum Sportler 2-B
010a 
NUF7 
A= 14.41 m² 
LH= 2.75 m 
U= 21.93 m 
Sanitärraum Sportler 4 
009a 
NUF7 
A= 1.86 m² 
LH= 2.75 m 
U= 5.91 m 
WC 
009b 
NUF7 
A= 4.62 m² 
LH= 2.75 m 
U= 8.61 m 
WC-Beh. 
010b 
NUF7 
A= 15.51 m² 
LH= 2.75 m 
U= 17.04 m 
Umkleide Sportler 3 
008 
NUF7 
A= 14.41 m² 
LH= 2.75 m 
U= 21.93 m 
Sanitärraum Sportler 3 
008a 
NUF7 
A= 17.45 m² 
LH= 2.75 m 
U= 25.23 m 
Sanitärraum Sportler 1-B
007a 
NUF7 
A= 4.62 m² 
LH= 2.75 m 
U= 8.61 m 
WC-Beh. 
007b 
NUF7 
A= 1.86 m² 
LH= 2.75 m 
U= 5.91 m 
WC 
008b 
NUF7 
A= 56.46 m² 
LH= 2.75 m 
U= 48.93 m 
Flur 
090b 
VF9 
A= 990.00 m² 
LH= 6.25 m 
U= 134.00 m 
Zweifachhalle 
001 
NUF5 
7.80 2.40 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 
Sprossenwand Kletterstangen 
Klettertau-
anlage 
1.56 5 4.99 27.36 5.23 5 2.97 11.55 
53.67 
3.60 2.40 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.6 0 3.60 3.60 
31 5 24 3.36 24 6.36 24 28 22.00 28 24 31 5
2.00 
2.13 5
1.51 30.36 
33.87 
7.80 2.40 22.80 
31 5 24 5.76 24 78 45.00 78 24 31 5
11.08 
2.13 5
1.51 34.49 
2.13 5
1.51 4.86 22 
53.67 
31 524 10.56 24 2.96 543 2.27 520 1.48 543 1.21 15 2.61 524 2.16 24 3.37 27 2.07 35 1.50 24 31 5
33.87 
7.80 2.40 22.80 
Sauberlauf 
Sauberlauf 
BRH: 1.40 BRH: 1.40 
AA
B
B
22 5 1.06 1.20 1.20 2.40 2.40 1.25 22 5
+0.00 
-0.38 
Dachausstieg 
1.50 50 
1.00 50 
6.49 5 1.08 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.2 0 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.08 5.25 5 2.93 11.57 
007-01 
- dT 
BRH: 1.40 BRH: 1.40 
014-01 
- dT 
016-01 
T30 
017-01 
T30 
001c-01 001c-01 
018-01 018-01 
013-01 
T30 
012-01 
- dT 
011-01 
- dT 
011a-01 011a-01 012a-01 012a-01 
010a-01 010a-01 
010-01 
- dT 
009-01 
- dT 
009b-01 009b-01 
008b-01 008b-01 
007b-01 007b-01 
008-01 
- dT 
090-01 090-01 
001-03 001-03 001-04 001-04 
001b-01 001b-01 001a-01 001a-01 
002-01 
- dsT 
003-01 
- dT 
004-01 
- dT 
005-01 
- dT 
006-01 
- dT 
Kletterstangen Sprossenwand 
Sprossenwand Sprossenwand 
Ballfangnetz, 
elektrisch hochziehbar 
Ballfangnetz, 
elektrisch hochziehbar 
Trennvorhang 
RA 
RA RA 
RA 
3x Schautafel 
240x350 
Stb.-Unterzug 
240x350 
Stb.-Unterzug 
240x350 
Stb.-Unterzug 
240x1450 
Stb.-Oberzug 
090-03 
- RS 
FSA 001-02 
- dst 
001-01 
- dst 
RA RA 
31 5 34 
1.83 
70 21 
2.40 
1.01 
2.40 
1.01 
1.43 27 1.66 
1.59 527 1.22 
A= 1.72 m² 
LH= 3.50 m 
U= 5.26 m 
HA SiBe 
016 
TF8 
015-01 
T30 
2.40 
1.01 73 
2.40 
1.01 
090-02 090-02 
Drehtürantrieb 
mit Taster Außen 
Drehtürantrieb 
mit Taster Außen 
090b-01 090b-01 
Handball/-Fußballfeld 20000x40000 
Badminton 6100x13400 
Basketball Trainingsfeld 15000x20900 
Basketball 15000x28000 
Volleyball 9000x18000 Volleyball 9000x18000 
Volleyball 9000x18000 
höhenverstellbar, 
teleskopierbarer 
Basketballkorb 
höhenverstellbar, 
teleskopierbarer 
Basketballkorb 
höhenverstellbar, 
teleskopierbarer 
Basketballkorb 
höhenverstellbar, 
teleskopierbarer 
Basketballkorb 
Basketballkorb, 
elektrisch 
hochziehbar 
Basketballkorb, 
elektrisch 
hochziehbar 
Spannbarren Spannreck 
Spannhaken Sprungpferd 
Reckanlaage (Steckreck) 4-fach 
Klettertau-
anlage 
Schaukeleinrichtung 
Stahlbeton 
Mauerwerk 
Betonfertigteil 
Gipskartonwand 
Wärmedämmung 
Abbruch 
MATERIALSYMBOLE 
LEGENDE 
ABKÜRZUNGEN 
BH lichte Raumhöhe 
A Raumfläche gemäß DIN 277 
U Raumumfang 
OK Oberkante 
UK Unterkante 
RFB Rohfußboden 
FFB Fertigfußboden 
RD Rohdecke 
BRH OK Brüstung (m) roh, bezogen auf OK FFB 
RA Öffnung zur Rauchableitung 
UHD Unterhangdecke 
LB lichte Durchgangsbreite 
UZ Unterzug (nach Statik) 
SYMBOLERLÄUTERUNGEN 
A
1 Schnittpfeil 
Achsen 
ERLÄUTERUNGEN BRANDSCHUTZ 
T30 feuerhemmende Brandschutztür 
RS Rauchschutztür 
dsT Dicht- und selbstschließende Tür 
dT Dichtschließende Tür 
feuerbeständige Wand 
feuerhemmende Wand 
F90 
F30 
HINWEISE 
- Brandschutz nach Brandschutzkonzept 
Stand 08.04.2019 
- OKG gemäß Planung Außenanlagen 
Alle Maße sind am Bau zu Prüfen! 
Standort Feuerlöscher - in Wand integriert 
Objekt 
Auftraggeber 
Architekt Fachplaner 
Übersicht / Lage- / Höhenbezug 
Planbezeichnung 
Leistungsphase 
Datei: 
gezeichnet: Datum: Format: Maßstab: 
Blattnr.: 
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG 
NEUES RATHAUS 
04092 LEIPZIG 
Lagebezug: 
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße 
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente 
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden. 
1 : 100 
012083g005_01_4_ARC_00EG_0 
12.03.2020 SiBa, MaUl A1 
LPH 4 - Genehmigungsplanung 
01 
GRUNDRISS 
Höhenbezug: 116.82 m ü. NHN 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
vert. durch Amt für Gebäudemanagement 
Prager Str. 126 - 128, 04317 Leipzig 
Heinle, Wischer und Partner 
Freie Architekten GbR 
Altmarkt 25 
01067 Dresden 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Email: [E-MAIL ENTFERNT] 
Robert-Schumann-Gymnasium Leipzig 
Neubau Zweifeldsporthalle 
Lützner Straße 112 
04177 Leipzig 
ERDGESCHOSS 
Index Art der Änderung Datum Name 
20 von 24 in Zusammenstellung
Stahlbeton 
Mauerwerk 
Betonfertigteil 
Gipskartonwand 
Wärmedämmung 
Abbruch 
MATERIALSYMBOLE 
LEGENDE 
ABKÜRZUNGEN 
BH lichte Raumhöhe 
A Raumfläche gemäß DIN 277 
U Raumumfang 
OK Oberkante 
UK Unterkante 
RFB Rohfußboden 
FFB Fertigfußboden 
RD Rohdecke 
BRH OK Brüstung (m) roh, bezogen auf OK FFB 
RA Öffnung zur Rauchableitung 
UHD Unterhangdecke 
LB lichte Durchgangsbreite 
UZ Unterzug (nach Statik) 
SYMBOLERLÄUTERUNGEN 
A
1 Schnittpfeil 
Achsen 
ERLÄUTERUNGEN BRANDSCHUTZ 
T30 feuerhemmende Brandschutztür 
RS Rauchschutztür 
dsT Dicht- und selbstschließende Tür 
dT Dichtschließende Tür 
feuerbeständige Wand 
feuerhemmende Wand 
F90 
F90 
HINWEISE 
- Brandschutz nach Brandschutzkonzept 
Stand 08.04.2019 
- OKG gemäß Planung Außenanlagen 
Alle Maße sind am Bau zu Prüfen! 
Standort Feuerlöscher - in Wand integriert 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
-0.38 
+8.80 
+9.51 
57 
14 
20 1.60 4.60 2.40 38 
45 16 25 3.50 38 
5.15 4.36 
6.00 47.67 
11 5
20 
24 5.76 24 78 45.00 78 
24 
2011 5
3.60 2.40 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.6 0 3.60 3.60 
3.30 2.40 1.20 2.40 1.20 2.40 19.20 2.40 10.50 
+3.05 
+7.00 
1.90 2.40 
1.90 1.52 5 87 5
9.51 
30 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 30 
+0.00 
+4.36 
+2.40 
Schnitt A 
78 
Ballfangnetz, 
elektrisch hochziehbar 
Ballfangnetz, 
elektrisch hochziehbar 
1.80 50 43.53 550 1.80 50 4.63 540 
+0.00 
8.13 1.50 9.30 1.50 5.70 1.50 9.27 51.55 8.10 5
A B C D
+4.36 
+0.00 
+8.60 
+9.51 
-0.11 -0.11 
+3.75 
-0.38 
+7.00 
+2.40 
+0.00 -0.38 
+3.05 +3.05 
38 2.40 4.60 1.60 20 14 41 16 
9.51 
80 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1 .20 1.20 1.20 1.20 1.20 80 
80 2.40 1.20 2.40 6.02 2.38 2.40 2.40 2.00 
11 5
20 
24 22.28 28 
24 
2.16 24 7.56 24 
20 
11 5
22.80 2.40 7.80 
33.87 
0 2.40 
2.40 20 
Sprossenwand Sprossenwand 
Schnitt B 
1.80 50 19.53 5 50 1.80 50 8.83 5 40 
5.50 1.50 3.61 1.50 3.61 1.50 5.50 
Objekt 
Auftraggeber 
Architekt Fachplaner 
Übersicht / Lage- / Höhenbezug 
Planbezeichnung 
Leistungsphase 
Datei: 
gezeichnet: Datum: Format: Maßstab: 
Blattnr.: 
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG 
NEUES RATHAUS 
04092 LEIPZIG 
Lagebezug: 
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße 
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente 
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden. 
1 : 100 
012083g005_01_3_ARC_00SC_0 
27.09.2019 SiBa, MaUl A1 
LPH 3 - Entwurfsplanung 
03 
SCHNITTE 
Höhenbezug: 116.82 m ü. NHN 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
vert. durch Amt für Gebäudemanagement 
Prager Str. 126 - 128, 04317 Leipzig 
Heinle, Wischer und Partner 
Freie Architekten GbR 
Altmarkt 25 
01067 Dresden 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Email: [E-MAIL ENTFERNT] 
Robert-Schumann-Gymnasium Leipzig 
Neubau Zweifeldsporthalle 
Lützner Straße 112 
04177 Leipzig 
SCHNITT A, SCHNITT B 
Index Art der Änderung Datum Name 
21 von 24 in Zusammenstellung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
+9.51 
+4.36 
53.55 5
3.60 2.40 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.6 0 3.60 3.60 
5.08 1.51 34.49 1.51 11.02 16 2.35 2.64 14 2.08 5 2.13 5
5.15 4.36 
6.00 47.73 
16 75 1.60 2.70 4.30 
ANSICHT SÜD - OST 
ABCD
ANSICHT SÜD - WEST 
+4.36 
+9.51 
4.22 14 5.01 14 
10.20 23.73 
33.87 
7.80 2.40 22.80 
76 5 1.07 5 1.20 1.20 
2.70 
2.40 2.40 1.26 5 23.56 5
2.70 78 74 14 
Umgebungs-
bebauung 
geplanter Neubau 
Gebäudehöhe 
angenommen 
Stahlbeton 
Mauerwerk 
Betonfertigteil 
Gipskartonwand 
Wärmedämmung 
Abbruch 
MATERIALSYMBOLE 
LEGENDE 
ABKÜRZUNGEN 
BH lichte Raumhöhe 
A Raumfläche gemäß DIN 277 
U Raumumfang 
OK Oberkante 
UK Unterkante 
RFB Rohfußboden 
FFB Fertigfußboden 
RD Rohdecke 
BRH OK Brüstung (m) roh, bezogen auf OK FFB 
RA Öffnung zur Rauchableitung 
UHD Unterhangdecke 
LB lichte Durchgangsbreite 
UZ Unterzug (nach Statik) 
SYMBOLERLÄUTERUNGEN 
A
1 Schnittpfeil 
Achsen 
ERLÄUTERUNGEN BRANDSCHUTZ 
T30 feuerhemmende Brandschutztür 
RS Rauchschutztür 
dsT Dicht- und selbstschließende Tür 
dT Dichtschließende Tür 
feuerbeständige Wand 
feuerhemmende Wand 
F90 
F30 
HINWEISE 
- Brandschutz nach Brandschutzkonzept 
Stand 08.04.2019 
- OKG gemäß Planung Außenanlagen 
Alle Maße sind am Bau zu Prüfen! 
Standort Feuerlöscher - in Wand integriert 
Objekt 
Auftraggeber 
Architekt Fachplaner 
Übersicht / Lage- / Höhenbezug 
Planbezeichnung 
Leistungsphase 
Datei: 
gezeichnet: Datum: Format: Maßstab: 
Blattnr.: 
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG 
NEUES RATHAUS 
04092 LEIPZIG 
Lagebezug: 
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße 
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente 
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden. 
1 : 100 
012083g005_01_4_ARC_01AN_0 
12.03.2020 SiBa, MaUl A1 
LPH 4 - Genehmigungsplanung 
04 
ANSICHTEN 
Höhenbezug: 116.82 m ü. NHN 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
vert. durch Amt für Gebäudemanagement 
Prager Str. 126 - 128, 04317 Leipzig 
Heinle, Wischer und Partner 
Freie Architekten GbR 
Altmarkt 25 
01067 Dresden 
Tel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT] 
Email: [E-MAIL ENTFERNT] 
Robert-Schumann-Gymnasium Leipzig 
Neubau Zweifeldsporthalle 
Lützner Straße 112 
04177 Leipzig 
SÜD-WEST, SÜD-OST 
Index Art der Änderung Datum Name 
22 von 24 in Zusammenstellung
  Seite 1 
 
 
 
B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G 
 
 
 
 Eilentscheidung des Oberbürgermeisters – 
Baubeschluss Zweifeldsporthalle Lützner Str. 112 - Neubau 
Vorlage: VII-DS-01825-EilOB-02 
 
 Einreicher: Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
 
 
Beschluss des Oberbürgermeister s als Eilentscheidung gemäß § 52  A b s .  4  
SächsGemO vom 17.12.2020: 
 
 
1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gem. Hauptsatz ung § 8 (3) Nr. 18 in der 
zur Zeit gültigen Fassung).   
  
2. In der weiteren Planung ist eine Fassadenbegrünung sowie die  Realisierung von Kunst 
am Bau zu berücksichtigen. Die betroffenen Fachausschüsse sind vor Abschluss der 
Leistungsphase 6 über die Ergebnisse zu informieren.    
  
3. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 6.630.000 €. Der städ tische Anteil beträgt 
2.907.440 €.   
  
4. Die Auszahlungen waren/sind im PSP-Element „GYM NB 2-F-SH Lü tzner Str.“ 
(7.0001503.700) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant/vorgesehen:   
bis 2020:     807.000 €   
2021:           250.000 €   
2022:        2.250.000 €   
2023:        3.275.000 €.   
  
 Die Einzahlungen sind im PSP-Ele ment „GYM NB 2-F-SH Lützner Str.“ (7.0001503.705) 
in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
2020:        1.489.020 €   
2024:        2.233.540 €   
 
 Die Aufwendungen sind im PSP-Element „Robert-Schumann-Schule“ (1.100.21.7.1.01.05, 
Sachkonto 42531000) wie folgt vorgesehen:   
 2023:       48.000 €   
 
 Die Einordnung der Mittel ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt im  Rahmen der 
Haushaltsplanung 2021/2022 bzw. 2023/2024 innerhalb des Budgets des Fachamtes   
  
5. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind folgende Verpflich tungsermächtigungen 
vorgesehen:    
 kassenwirksam 2022:   2.250.000 € 
 kassenwirksam 2023:   3.275.000 € 
 
6. Die im Haushaltsjahr 2023 entsprechend Anlage 1 anteilig i. H. v. 89.126 € sowie ab 2024 
ff. i. H. v. 213.902 € pro Jahr anfallenden Folgekosten werden zukünftig innerhalb des 
23 von 24 in Zusammenstellung
  Seite 2 
Budgets des Fachamtes finanziert und durch das Fachamt entsprechend bei der 
Haushaltsplanung berücksichtigt.   
 Die beantragte Stellenerweiterung von 0,3 VzÄ Hausmeister und 0,6 VzÄ Hallenwart ist 
mit der Stellenplanung 2023/2024 zu entscheiden. 
 
 
 
Leipzig, den 17.12.2020 
 
 
 
 
 
 
Burkhard Jung 
Oberbürgermeister  
 
24 von 24 in Zusammenstellung