1. Änderung zum Baubeschluss Sportplatz Straße am See/Zschampertaue für die Martinschule und die 78. Schule, An der Kotsche 39/41, Neubau
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-04793-DS-01
Datum: 2020-10-15
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/6
 
Verwaltungsausschuss 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-04793-DS-01 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Baubeschluss Sportplatz Straße am See/Zschampertaue für die 
Martinschule und die 78. Schule, An der Kotsche 39/41, Neubau 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Finanzen   Vorberatung 
FA Jugend, Schule und Demokratie   Vorberatung 
FA Stadtentwicklung und Bau   Vorberatung 
Verwaltungsausschuss  03.12.2020 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „VI-DS-04793  “ wird bestätigt. 
 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 468.700 € um 177.000 € auf 
645.700 €. Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 177.000 €. 
 
3. Die Auszahlungen zur Deckung des Mehrbedarfes waren/sind im PSP-Element 
„78.Schule, Sportplatz Zschampertaue“ (7.0001761.700) in den Haushaltsjahr 2020 
wie folgt vorgesehen:  
2020:   177.000 € 
 
4. Die im Haushaltsjahr 2021 anteilig i. H. v. 1.500 € sowie ab 2022 ff. i. H. v. 2.000 € pro 
Jahr anfallenden Folgekosten werden zukünftig innerhalb des Budgets des Fachamtes 
finanziert und durch das Fachamt entsprechend bei der Haushaltsplanung 
berücksichtigt. 
 
Räumlicher Bezug: 
04207 Leipzig, Stadtbezirk West, Ortsteil Lausen-Grünau 
Zusammenfassung: 
Anlass der Vorlage:  
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
Für den Grund- und Förderschulsport wurde eine Sportfreianlage mit Kleinspielfeld, 
Weitsprunggrube, vier Laufbahnen mit Gymnastikwiese, Sportgeräteabstellmöglichkeit sowie 
aufgrund der räumlichen Entfernung zu den Schulgebäuden mit einem Sanitärcontainer 
geplant. Diese Vorlage behandelt angefallene Mehrkosten gegenüber der im Baubeschluss 
ausgewiesenen Bausumme. 
1 von 6 in Zusammenstellung
2/6
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2020  177.000 7.0001761.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung x nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
2 von 6 in Zusammenstellung
3/6
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele:  
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen in der 
Task Force Schulhausbau statt. 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.  
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Behandlung der Vorlage ist nicht gegeben.  
 
III.  Strategische Ziele 
Aufgrund stetig steigender Schülerzahlen hat sich das Amt für Jugend, Familie und Bildung 
für die Modernisierung des ungenutzten Schulstandortes An der Kotsche 39 und 41 für einen 
dauerhaften Schulbetrieb entschieden. Die Gebäude sind damit als Schulstandort gesichert. 
Für den Schulsport nach Lehrplan waren adäquate Sportfreiflächen notwendig. Diese 
3 von 6 in Zusammenstellung
4/6
werden auf der bestehenden Fläche Zschampertaue/Straße am See in fußläufiger 
Entfernung realisiert.  
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass / Grundlagen 
Gem. Drucksache VI-DS-04793 v. 29.11.2017 wurde für den Grund- und Förderschulsport 
eine Sportfreianlage mit Kleinspielfeld, Weitsprunggrube, vier Laufbahnen mit 
Gymnastikwiese, Sportgeräteabstellmöglichkeit sowie aufgrund der räumlichen Entfernung 
zu den Schulgebäuden mit einem Sanitärcontainer geplant. 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
Im Zuge der Baubeschlusserstellung in 2017 wurde die temporäre Sanitär-
containeraufstellung festgelegt. Der als temporär geplante Sanitärcontiner entstand nun als 
feststehender Container mit behindertengerechter Nutzung (Fundamente, 
Nutzungserweiterung). Zusätzlich wurde im Rahmen der Ausführungsplanung in 
Rücksprache mit dem Bauherrenamt die Ausstattung des Sportplatzes überarbeitet, u.a. 
wurde der Ballfangzaun erhöht, verschiedene Ausstattungsgegenstände wurden überarbeitet 
bzw. hinzugefügt. Kostensteigernd wirkt sich außerdem die Ausbildung der über öffentliches 
Grün führenden Zufahrt aus.  
 
Die feststehende Toilettenanlage muss als dauerhafte Lösung an die öffentlichen Netze 
angebunden werden (KWL und SWL). Diese Anbindung hat aufgrund der notwendigen 
Streckenlängen weitere Mehrkosten zur Folge. Alternativlösungen wurden gesucht und 
geprüft, ebenso eine Angebotsminimierung bei den KWL. 
 
Darüber hinaus ist seit Baubeschlussfassung in 10/2017 der bundesweit anhaltende Trend 
zum Baukostenanstieg ungebrochen.  
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 VI-DS-04793 nach Änderung erwartet 
Nutzungsbeginn 08/2019 IV. Quartal 2020 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Kostenübersicht 
 
KG Kostengruppe
Kosten gem.
BB VI-DS-04793
vom 29.11.2017
Zusätzliche
Kosten 2019
zusätzliche 
Kosten 2020 Gesamtkosten
100Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
200Herrichten und Erschließen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
300
Bauwerk- 
Baukonstruktionen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
400
Bauwerk- 
Technische Anlagen 0,00 € 17.000,00 € 35.000,00 € 52.000,00 €
500Außenanlagen 374.740,00 € 125.000,00 € 0,00 € 499.740,00 €
600
Ausstattung und 
Kunstwerke 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
700Baunebenkosten 93.960,00 € 0,00 € 0,00 € 93.960,00 €
Gesamt 468.700,00 € 142.000,00 € 35.000,00 € 645.700,00 €
 
 
 
 
 
 
 
4 von 6 in Zusammenstellung
5/6
Begründung der Zusatzkosten 
 
KG Begründung (Auflistung der hauptsächlichen 
Maßnahmen)
Zusätzliche 
Kosten
200 0,00 €
200 Zwischensumme 0,00 €
300 0,00 €
300 Zwischensumme 0,00 €
400 statt temporär geplantem Sanitärcontiner feststehender 
Container mit behindertengerechter Nutzung 17.000,00 €
400 Medienanschluss des festen WC-Containers (KWL und SWL) 35.000,00 €
400 Zwischensumme 52.000,00 €
500
geänderte Ausstattung des Sportplatzes (höherer Ballfangzaun, 
verschiedene Ausstattungsgegenstände) einschl. Zufahrt sowie 
höherer Ausschreibungsergebnisse aufgrund der aktuellen 
Marklage
125.000,00 €
500 Zwischensumme 125.000,00 €
600 0,00 €
600 Zwischensumme 0,00 €
700 0,00 €
700 Zwischensumme 0,00 €
200 - 700 Summe 177.000,00 €
 
Der Mehrbedarf für überplanmäßige Auszahlungen im PSP Element „78.Schule, Sportplatz 
Zschampertaue“ (7.0001761.700) i.H.v. 142.000 für das Haushaltjahr 2020 wurden über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO i.V.m. § 8 
der Haushaltssatzung 2020 gedeckt. 
Die Deckung des Mehrbedarfs i.H.v. 142.000 € erfolgt in 01/2020aus dem PSP-Element 
„Kita Neptunweg 29“ (7.0001753.700). Die Deckung aus der Kita Neptunweg konnte 
erfolgen, da die Maßnahme auf das Jahr 2025 verschoben werden muss (eine reine 
Brandschutzmaßnahme ist nicht sinnvoll durchführbar. Vielmehr müsste das Objekt einer 
kompletten Modernisierung i.V.m. einer Erweiterung zukünftig eingeordnet werden). Des 
Weiteren fehlt es an einem geeigneten Auslagerungsobjekt. 
 
Der Mehrbedarf für überplanmäßige Auszahlungen im PSP Element „78.Schule, Sportplatz 
Zschampertaue“ (7.0001761.700) i.H.v. 35.000 € für das Haushaltjahr 2020 wird über die 
Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO i.V.m. § 8 
der Haushaltssatzung 2020 gedeckt. 
 
Die Deckung erfolgt aus 
- dem PSP-Element „Campus Grünau 94. Schule, energet. Sanier“ (7.0001673.700) i.H.v. 
12.850 €. 
- dem PSP-Element „Raumsystem Schule Mölkau“ (7.0001754.700)  
i.H.v. 22.150 €. 
 
Der Mittelbedarf für das PSP-Element „Campus Grünau 94. Schule, energet. Sanier“ 
7.0001673.700 ist geringer als im Haushalt bereitgestellt.  
Der Mittelbedarf im PSP-Element „Raumsystem Schule Mölkau“ (7.0001754.700) i.H.v. 
22.150 € steht aufgrund der Beendigung der Maßnahme zur Verfügung. 
 
 
Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan 
 
Jahr bis 2019 2020 Gesamt
Planung 68.700 0 68.700
Bau 400.000 177.000 577.000
Gesamt 468.700 177.000 645.700
Angaben in €  (brutto)
5 von 6 in Zusammenstellung
6/6
* 2016 erfolgte die Finanzierung aus dem PSP.E. (7.0001442.700) „Energet.San, An der Kotsche, 78.Martinsch“ 
in Höhe von 18.700 €. 
 
 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
 
7. Besonderheiten  
keine 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
Bei Nichtanschluss des festen WC-Containers an die Ver-/Entsorgungsleitungen kann keine 
Nutzung erfolgen. Die Folge ist eine Nichtnutzung des Sportplatzes für den Schulbetrieb, wie 
im Baubeschluss avisiert 
 
Anlagen: 
keine 
 
 
 
 
 
6 von 6 in Zusammenstellung