Planungsbeschluss Grundschulstandort an der Löbauer Straße 46
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-08190
Datum: 2019-08-14
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/10
 
Ratsversammlung 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-08190 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
 
Betreff: 
Planungsbeschluss Grundschulstandort an der Löbauer Straße 46 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Stadtentwicklung und Bau    
FA Finanzen    
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule    
SBB Nordost    
Ratsversammlung  04.09.2019 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Planungsbeschluss für die Komplexsanierung mit Erweiterungsbau sowie für ein 
Interim am Grundschulstandort Löbauer Straße 46 wird gefasst. 
2. Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphasen 1 - 4 HOAI) 
betragen ca. 1.650.000 € und teilen sich wie folgt auf: 
Komplexsanierung mit Erweiterung 1.550.000 € 
Interim        100.000 € 
3. Die Auszahlungen sind im Finanzhaushalt im PSP-Element Reaktivierung Löbauer 
Straße als 5-züg. Grundschule (7.0001784.700) in den Haushaltsjahren wie folgt 
vorgesehen: 
 
 2019:    50.000 € 
 2020:    750.000 € 
 2021:    850.000 € 
 
Die Einordnung der Jahresscheibe 2021 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 
2021/2022 innerhalb des Zuschussbudgets des Fachamtes.  
  
4. Für das Haushalsjahr2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 
in 2020 i.H. von 535.000 € vorgesehen. 
5. Die nicht verbrauchten investiven Haushaltsmittel werden im Rahmen des 
Jahresabschlusses 2019 als Ermächtigung aus Vorjahren nach 2020 übertragen. 
 
Räumlicher Bezug:  Stadtbezirk Nordost.  

2/10
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Am Standort der Löbauer Straße 46 ist geplant, das bestehende Schulgebäude komplex zu 
sanieren und auf eine 5-zügige Grundschule mit 2 DaZ-Klassen unter Berücksichtigung einer 
bis 20%igen Überbelegung zu erweitern. Zur Abdeckung temporärer Kapazitätsengpässe ist 
ab dem Schuljahr 2021/2022 ein Interim erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
  
3/10
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
2019 
2020 
2021 
 
50.000 
750.000 
850.000 
7.0001784.700 
 
 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/10
 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
Nachhaltige Mobilität 
Vorsorgende Klima- 
und Energiestrategie 
Erhalt und 
Verbesserung der 
Umweltqualität 
Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
Positive Rahmen-
bedingungen für 
qualifizierte 
Arbeitsplätze 
Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
Vielfältige und stabile 
Wirtschaftskultur 
Leistungsfähige 
technische Infrastruktur 
Vernetzung von 
Bildung, Forschung und 
Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
Chancengerechtigkeit 
in der inklusiven Stadt 
Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
Bezahlbares Wohnen 
Zukunftsorientierte 
Kita- und Schulangebote 
Lebenslanges Lernen 
Sichere Stadt 
 
 
 
  
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
Weltoffene Stadt 
Vielfältige, lebendige 
Kultur- und Sport-
landschaft 
Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
excellente Forschung 
Attraktiver Tagungs- 
und Tourismusstandort 
Imageprägende 
Großveranstaltungen 
Globales Denken, lokal 
verantwortliches 
Handeln 
 
Sonstige Ziele: >beim Ausfüllen bitte überschreiben: max. 60 Zeichen ohne Leerzeichen 
 
trifft nicht zu  
 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Ein Abwägungsprozess war nicht erforderlich.  
 
  
5/10
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
In Schönefeld besteht dringender Handlungsbedarf zur Erhöhung der Kapazitäten im 
Grundschulbereich. Damit die neue Grundschule in der Löbauer Straße zum 
Schuljahresbeginn 2024/25 und das Interim zum Schuljahresbeginn 2021/22 ihren Betrieb 
aufnehmen können, ist ein kurzfristiger Planungsstart erforderlich. 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht erforderlich.  
 
III.  Strategische Ziele 
 
Die umfassende Modernisierung und Erweiterung des Gebäudes an der Löbauer Straße 
46 schafft die Möglichkeit, durch weitgehende Anlehnung an die Schulbaustandards für 
Neubauten, zukunftsorientierte Schulangebote in Schönefeld zu schaffen. Das zukünftig 
barrierefreie Gebäude verbessert die Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt. Das 
Projekt wird in einem Schwerpunktgebiet der integrierten Stadtteilentwicklung realisiert. 
 
IV. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
1.1 Ausgangslage/ Notwendige Kapazitäten 
Im Einzelschulbezirk der Astrid-Lindgren-Schule ist bereits aktuell eine 
Bedarfsüberschreitung des Kapazitätsrichtwertes festzustellen. Die Typenschule aus 
dem Jahr 1975 hat einen Kapazitätsrichtwert von 3,5 Zügen. Dies entspricht 14 Klassen. 
Derzeit werden 17 Klassen an der Astrid-Lindgren-Schule unterrichtet. Durch eine 
Überbelegung gegenüber dem ausgewiesenen Kapazitätsrichtwert bis zu 20 Klassen, 
kann bis zum Schuljahr 2020/21 die Platzkapazität kompensiert werden. Ab dem 
Schuljahr 2021/22 können keine weiteren Schüler mehr aufgenommen werden. 
Die nachfolgende Tabelle 1 dokumentiert die Schulentwicklungsplanung mit den zu 
erwartenden Schülerzahlen einschließlich der Bedarfs- und Kapazitätsplanung in Zügen. 
 
 
Tabelle 1: Schülerzahlen mit Darstellung der Bedarfs- und Kapazitätsplanung in Zügen 
 
Auf Grundlage der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung bedarf es im Schulbezirk 
der Astrid-Lindgren-Schule einer Kapazitätserweiterung. Zur Sicherstellung der 
Versorgung sind 7 Züge erforderlich. Um Defizite im Bereich der benachbarten Clara-
Wieck-Schule auffangen zu können, muss ein weiterer Zug geschaffen werden. 
Insgesamt besteht ein Bedarf von 8 Zügen. Hieraus resultiert die Notwendigkeit für 
einen neuen Grundschulstandort. 
Einzelschulbezirk 
A.-Lindgren-Schule 
2018
/19 
2019
/20 
2020
/21 
2021
/22 
2022
/23 
2023
/24 
2024
/25 
2025
/26 
2026
/27 
2027
/28 
2028
/29 
2029
/30 
2030
/31 
Schülerprognose 367 385 401 426 464 489 516 531 541 554 566 577 583 
Bedarf Klassen 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 28 28 28 
Astrid-
Lindgren-
Schule 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Kapazität in 
Zügen neuer 
Schulstand-
ort 
Schönefeld 
0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 
Summe 
Züge 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5 5 5 9 9 9 9 9 
Bedarf in 
Zügen 4,25 4,5 4,75 5,25 5,5 6 6,25 6,5 6,75 7 7 7 7  
Überhang -0,75 -1 -1,25 -1,75 -2 -1 -1,25 -1,5 2,25 2 2 2 2 
6/10
Da die neue Grundschule zum Schuljahr 2021/22 noch nicht zur Verfügung steht, ist ein 
Interim für 4 Klassen für 5 Jahre notwendig. 
 
1.2 Standort der neuen Schule  
Eine intensive Standortsuche hat ergeben, dass im Schulbezirk der Astrid-Lindgren-
Schule in Schönefeld bzw. Abtnaundorf keine weiteren bisher anders genutzten 
Grundstücke für eine Grundschule zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund soll das 
vorhandene Schulgebäude an der Löbauer Straße 46 zu einem neuen 
Grundschulstandort entwickelt werden. Das Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Astrid-Lindgren-Schule wird heute als Interim für die Oberschule Ihmelsstraße genutzt. 
Zum Schuljahresbeginn 2021 / 2022 wird diese Zwischennutzung beendet. 
Die Schule an der Löbauer Straße 46 befindet sich im Stadtbezirk Nordost, Gemarkung 
Leipzig-Schönefeld. Sie ist fußläufig gut an das südlich angrenzende Wohngebiet, eine 
Neubausiedlung aus den 1970iger Jahren, sowie an die nördlich und westlich der 
Gorkistraße und der Löbauer Straße liegenden Altbaugebiete angebunden. 
Am Schulstandort sind eine 3-Feld-DDR-Typenhalle sowie ein Schulgarten und 
Sportfreiflächen vorhanden. 
 
1.3 Ausblick auf die Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule  
Zu Beginn des Schuljahres 2024/25 können die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule in die 
fertig sanierte und erweiterte Schule an der Löbauer Straße umziehen. Das Gebäude der 
Astrid-Lindgren-Schule kann dann in leerem Zustand bis zu Beginn des Schuljahres 2026 
/ 2027 komplex saniert werden. Hierfür wird ein separater Planungsbeschluss vorgelegt. 
Unabhängig davon erfolgen in der Astrid-Lindgren- Schule kurzfristig 
Sanierungsmaßnahmen (u.a. Instandsetzung der Fensterrahmen in den 
Unterrichtsräumen, Sanierung von 3 Toilettentrakten, Reparatur der Heizung, Errichtung 
einer Garderobe im ehemaligen Eingangsbereich im EG), um die Lernbedingungen für die 
Übergangszeit zu verbessern. Diese Maßnahmen sind mit der Schulleitung und den 
Elternvertretern abgestimmt und werden begrüßt. 
1.4 Angepasste Kapazitätsplanung  
Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt die angepasste Kapazitätsplanung bei Realisierung der 
beschriebenen Maßnahmen. 
Tabelle 2: Angepasste Kapazitätsplanung in Zügen 
Einzelschulbezirk 
A.-Lindgren-Schule 
2018/19 
2019/20 
2020/21 
2021/22 
2022/23 
2023/24 
2024/25 
2025/26 
2026/27 
2027/28 
2028/29 
2029/30 
2030/31 
Schülerprognose 367 385 401 426 464 489 516 531 541 554 566 577 583 
Bedarf Klassen 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 28 28 28 
Astrid-
Lindgren-
Schule 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0 0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5  
Kapazit
ät in 
Zügen 
Schule 
Löbauer 
Straße 
0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 
 Interim    1 1 1 1 1      
Summe Züge 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 6 6 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
Bedarf in 
Zügen 4,25 4,5 4,75 5,25 5,5 6 6,25 6,5 6,75 7 7 7 7 
Verlagerungs-
bedarf Clara-
Wieck-Schule 
        1 1 1 1 1 
 
Überhang -0,75 -1 -1,25 -0,75 -1 -1,5 -0,25 -0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 
7/10
 
Die verbleibenden temporären Defizite bis zum Schuljahr 2026/27 werden durch 
Überbelegung bewältigt. 
 
1.5 Versorgung mit Oberschulplätzen 
Bisher war geplant, das Schulgebäude an der Löbauer Straße nach Beendigung der 
Funktion als Auslagerungsobjekt zu einem Oberschulstandort zu entwickeln. Diese 
Oberschule sollte u.a. auch zur Versorgung von Mockau dienen. Der Stadtrat hat mit dem 
Beschluss zum Schulnetzplan 2019 beschlossen, in Mockau eine mindestens zweizügige 
Oberschule zu errichten. Es wird in diesem Zusammenhang geprüft, ob hierdurch das 
Erfordernis für eine weitere Oberschule in Schönefeld entfallen ist bzw. etwaige 
Restfehlbedarfe durch Erweiterung bestehender Oberschulen abgedeckt werden können. 
 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
2.1 Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes an der Löbauer Straße  
 
Das Schulgebäude an der Löbauer Straße 46 soll bis zu Beginn des Schuljahres 2024/25 
komplex saniert und erweitert werden. Die Schule wird mit 5 Zügen als Ganztagesschule 
mit Schulhort und zwei DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) unter Berücksichtigung 
einer bis zu 20%igen Überbelegung geplant. Durchgängig können in der Grundschule bei 
einer maximalen Klassenstärke von 28 Schülern 560 Schüler untergebracht werden. 
Unter Berücksichtigung zweier DaZ-Klassen à 28 Schüler und zudem einer möglichen 
Überbelegung von 20% ist im Schulobjekt eine Schulnutzung für insgesamt 728 Schüler 
möglich. 
Ein Erweiterungsbau, in einer in Form und Kubatur des Bestandes vorgegebenen Weise, 
soll das Schulhaus nach Norden ergänzen. Nördlich der horizontalen und bestehenden 
Erschließungszone soll im UG die Speisung um eine Ausgabeküche erweitert werden. Im 
EG können Räume wie ein Foyer, eine Bibliothek oder eine Aula mit einem zentralen 
Eingang angeordnet werden. Im 1.OG bis zum 3. OG sollen je drei Unterrichtsäume mit 
Garderoben und einer zusätzlichen vertikalen Erschließung entstehen. Die horizontale 
und bestehende Erschließung wird so optimal ausgenutzt und die Sanitärtrakte können in 
ihrer Verortung bestehen bleiben und ggf. vergrößert werden. 
 
2.2 Interim 
 
Durch das starke Aufwachsen der Schülerzahlen wird ab dem Schuljahr 2021/22 ein 
Interim für 4 Klassen für 5 Jahre notwendig. Dieses muss parallel zur Planung der 
Komplexsanierung und der Erweiterung der Löbauer Straße 46 geplant und errichtet 
werden. Es soll auf den Freiflächen des Schulstandortes platziert werden. 
Aufgrund des temporären Charakters soll ein Raumsystem in einfacher Bauweise (z.B. 
Containerbau) errichtet werden. Die bisherigen Erfahrungen mit entsprechenden 
Systemen haben gezeigt, dass eine Anmietung für einen Zeitraum von 5 Jahren nicht 
wirtschaftlich ist. 
 
 
 
8/10
 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Die Umsetzung der Sanierung des Gebäudes an der Löbauer Straße 46 soll gemäß 
nachfolgendem Zeitplan erfolgen: 
Planungsbeschluss  09/2019 
Abschluss VgV-Verfahren bis 04/2020 
Planung LP1-3 bis 01/2021 
Planung LP4 / Bauantrag bis 06/2021 
Baubeschluss 06/2021 
Abgabe Antrag Fördermittel  [TELEFONNUMMER ENTFERNT]  
Baubeginn (bauvorbereitende MN) 04/2022 
Baufertigstellung 04/2024 
Nutzungsbeginn 08/2024 
 
Die Planung und Realisierung des Interims erfolgt bis 06/2021. 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
4.1. Investitionsaufwand  
 
Die Planungskosten für die Vorbereitung und Durchführung des VgV-Verfahrens, 
Planungen bis einschließlich zur LPH 4 einschließlich planungsbegleitender Gutachten 
betragen ca. 1.550.000 € und werden in den Jahren 2019 bis 2021 benötigt.  
Die Planungskosten für das Interim bis einschließlich LPH 4 betragen ca. 100.000 € und 
werden in den Jahren 2019 und 2020 benötigt. 
Die prognostizierten Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: 
  
Kostenrahmen         nach DIN 276 Kosten in EUR brutto    
KG Kostengruppe Schulgebäude 
Löbauer Straße 46 Interim Gesamtkosten 
100 Grundstück 0 20.000 20.000 
200 Herrichten und Erschließen  270.000 50.000 320.000 
300 Bauwerk-Baukonstruktion  10.500.000 580.000 11.080.000 
400 Bauwerk- Technische Anlagen  4.500.000 250.000 4.750.000 
500 Außenanlagen 1.220.000 152.000 1.372.000 
600 Einrichtung und Ausstattung* 740.000 39.000 779.000 
700 Baunebenkosten    4.300.000 236.000 4.536.000 
Summe 21.530.000 1.327.000 22.857.000 
 
Kostenrahmen nach DIN 276 in EUR Brutto (Stand 08/2018) 
* Die Kosten der Kostengruppe umfassen sowohl Kosten im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die 
konkrete Aufschlüsselung und Zuordnung der Kostenanteile zum Finanz- und Ergebnishaushalt kann erst mit 
dem Baubeschluss und auf Grundlage der Raumplanung erfolgen 
 
9/10
Die Ermittlung des Kostenrahmens bezieht sich auf die Hochrechnung der zu 
bemessenen Flächenannahmen gemäß Raumprogramm und Kostenkennwerten des BKI 
Baukosten Gebäude 2018 für Schulneubauten. 
Mit Erstellung des Baubeschlusses werden die oben aufgezeigten Kosten auf Grundlage 
der Entwurfsplanung (LP 3) präzisiert und als Baukosten Teil des Baubeschlusses. 
 
4.2 Finanzierungsplan 
 
Durch die kapazitätsbedingt notwendige Verschiebung der im Haushaltsplan 
vorgesehenen Mittel für die geplante Sanierungsmaßnahme an der Astrid-Lindgren-
Schule stehen im Haushalt Mittel für die Planung und Umsetzung der Grundschule an der 
Löbauer Straße 46 zur Verfügung. 
Die Mehrauszahlungen für die Planungsleistungen im Haushaltsjahr 2019 i.H.v. von 
50.000 € sowie im Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 750.000 € werden über die Inanspruchnahme 
der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO i.V.m. § 8 der 
Haushaltssatzung 2019/2020 gedeckt. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 
„Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung“ (7.0001736.700).  
Zur jahresübergreifenden Beauftragung der Planungsleistung wird eine 
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 mit Kassenwirksamkeit 2020 i.H.v. 
535.000 € über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 
SächsKomHVO i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung 2019/2020 gedeckt. Die Deckung erfolgt 
aus dem PSP-Element „Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung“ (7.0001736.700).      
Die Mittel werden in gleicher Höhe der Maßnahme „Astrid-Lindgren-Schule, 
San.+Erweiterung im Haushaltsjahr 2021 im Rahmen der Haushaltsplanung zum 
Doppelhaushalt 2021/2022 innerhalb des Zuschussbudgets des AfJFB wieder zur 
Verfügung gestellt. 
Sofern geeignete Fördermittelprogramme vorliegen ist vorgesehen, nach Fertigstellung 
der LPH 3 im Jahr 2021 einen Fördermittelantrag für die Grundschule an der Löbauer 
Straße 46 zu stellen. 
 
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung   
 
PSP-Element   7.0001784 – Jahresscheiben 2019-2024 
Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gesamt 
Auszahlungen 50.000 750.000 850.000 300.000 1.200.000 7.500.000 10.650.000 
Einzahlungen    0 171.000 684.000 4.275.000 5.130.000 
Zuschuss 50.000 750.000 850.000 129.000 516.000 7.903.000 4.070.000 
VE kw    535.000 0 0 1.000.000 7.500.000 9.035.000 
 
Die Jahresscheiben 2021 bis 2024 werden als Ergebnis der Planung im künftigen 
Baubeschluss angepasst und entsprechend im Aufstellungsverfahren der folgenden 
Doppelhaushalte innerhalb des Zuschussbudgets des AfJFB berücksichtigt. 
 
 
10/10
4.4 Folgekosten 
 
Die Höhe der Folgekosten wird im Rahmen des Baubeschlusses auf Grundlage der 
Entwurfsplanung eingeschätzt. 
 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Etwaige Auswirkungen auf den Stellenplan werden im Baubeschluss ausgewiesen. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
In einer frühzeitigen Planungsphase ist vorgesehen, ein Beteiligungsverfahren in 
Anlehnung an eine sogenannte Phase 0 mit den Akteuren der Astrid-Lindgren-Schule 
durchzuführen. Diese Maßnahme wird vom Amt für Jugend, Familie und Bildung 
gesteuert. Hierbei wird es im Wesentlichen um die innere Gestaltung der Gebäude und 
der Gestaltung der Freianlagen gehen. Ebenso ist vorgesehen, die Bürgerinnen und 
Bürger zu beteiligen und dies über den Stadtbezirksbeirat Nordost sicherzustellen. 
Hierbei stehen Aspekte der außenschulischen Nutzung im Fokus. 
 
7. Besonderheiten  
 
Auf Grund der räumlichen Nähe zur Astrid-Lindgren-Schule in der Volksgartenstraße 16 
basiert die Strategie auf dem Gedanken, zukünftig einen Doppelgrundschulstandort in 
der geographischen Mitte von Schönefeld zu schaffen. Dieser Standort bildet die 
Nahtstelle zwischen den beiden Ortsteilen Schönefeld-Abtnaundorf und Schönefeld-Ost. 
Zum Schuljahresbeginn 2021/22 kann das heutige Interim der Oberschule Ihmelsstraße 
aus dem Gebäude der Löbauer Straße 46 ausziehen und es besteht die Möglichkeit der 
Komplexsanierung des leeren Schulgebäudes.  
Das Schulgelände der beiden Schulen ist ausreichend groß um einen Erweiterungsbau 
zu errichten und ein Interim auf den Pausenhofflächen zur Überbrückung von 
Bedarfsspitzen während der Bauzeit zu platzieren.  
 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Erfolgt keine Beschlussfassung zum Vorhaben, kann die Bereitstellung der benötigten 
Kapazitäten nicht rechtzeitig abgesichert werden. 
 
 
Anlage: 
Lageplan