33. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs (Stand 30.06.2025)
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-Ifo-01382
Datum: 2025-10-21
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4 
 
 
 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VIII-Ifo-01382 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
Stammbaum: 
 
VIII-Ifo-01382 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
Betreff: 
33. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen 
Freizeittreffs (Stand 30.06.2025) 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen 27.10.2025 Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie 30.10.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Nordost 05.11.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Ost 05.11.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest 06.11.2025 Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau 11.11.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Süd 12.11.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West 12.11.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Nord 13.11.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Mitte 13.11.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Südost 18.11.2025 Information zur Kenntnis 
SBB Südwest 24.11.2025 Information zur Kenntnis 
SBB West 24.11.2025 Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung 26.11.2025 Information zur Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der 33. Sachstandsbericht (Stand 30.06.2025) zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug  
gesamtes Stadtgebiet 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
x  Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
 
1 von 39 in Zusammenstellung
2/4 
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 19.03.2025 beschlossenen Fortschreibung der 
Schulbaustrategie (VII-DS-07361-DS-01-NF-01) bzw. Kitabaustrategie (VII-DS-07361-DS- 
02-NF-02) erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen sowie 
Förderschulen und Berufsschulen mit den jeweiligen Schulsporthallen. Hinzu kommen 
Auslagerungsschulen und Horte. 
 
Die Vorhaben für Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen sowie Offene 
Freizeittreffs werden gesondert aufgeführt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
III.  Sachverhalt 
 
1.  Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
 
Mit der durch die Ratsversammlung am 19.03.2025 beschlossenen Fortschreibung der 
Schulbaustrategie (VII-DS-07361-DS-01-NF-01) bzw. Kitabaustrategie (VII-DS-07361-DS- 
02-NF-02) erfolgt die Maßnahmenplanung sowie Umsetzung der Baumaßnahmen. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschulen 
(GMS) sowie Förderschulen (FÖS) und Berufsschulzentren (BSZ) mit den jeweiligen 
Schulsporthallen (SH). Hinzu kommen Auslagerungsschulen (AS) und Horte (HO). 
 
Die Vorhaben für Kindertageseinrichtungen (Kita), Jugendhilfeeinrichtungen (JHE) sowie 
Offene Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt. 
 
2 von 39 in Zusammenstellung
3/4 
 
2.  Ausführliche Darstellung der Information 
 
In Anlehnung an die Schul- und Kitabaustrategie mit Einordnung nach Blöcken bzw. 
Kapazitätserweiterung und -sicherung erfolgt die Sortierung der Baumaßnahmen in den 
Anlagen. Die Anlagen werden zudem nach Objektnutzung wie folgt untergliedert: 
 
a) für Schulbau 
b) für Kita, JHE sowie OFT 
 
In Anlage 0 wird die Anlagenübersicht mit Turnus der Berichterstattung dargestellt. Die 
Anlagenstruktur und die Zeiträume der Berichterstattung zu den einzelnen Anlagen wurde 
mit Anpassung des 23. Sachstandsberichts (VII-Ifo-08035) abgestimmt. 
 
Auf die ausführlichen Erläuterungen zum Vorbereitungs- und Umsetzungsstand der 
Sofortschulen (VI-DS-05899-NF-21) wird verzichtet. Die Berichterstattung der bereits im Bau 
befindlichen Maßnahmen (laufende Nummer 17, ID TF 46 Glockenstraße 6, Schule an der 
Glockenstraße, OS und laufende Nummer 48, ID TF 44 Antonienstraße 24, Schule am Adler, 
OS) sind in den vorhandenen Anlagen zur Terminübersicht und den Finanzdaten enthalten. 
 
Detaillierte Information zu den Anlagen 
 
Anlagen 1a und 1b Terminübersicht 
 
In den Anlagen Terminübersicht Schulbau (Anlage 1a) und Terminübersicht 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 1b) 
werden sowohl geplante als auch in Realisierung befindliche Baumaßnahmen mit den 
jeweiligen Projektständen abgebildet. Für eine bessere Prognose und Übersichtlichkeit 
wurden zusätzliche Spalten mit Informationen ergänzt. 
 
Die Einschätzung der Verwaltung wird mit einem Ampelsystem hinterlegt, welches 
unwesentliche Terminverschiebungen (grün), risikobehaftete Terminverschiebungen (gelb) 
oder hochrisikobehaftete Terminverschiebungen (rot) im Planungs- oder Bauprozess bei den 
einzelnen Vorhaben anzeigt. 
 
Anlagen 2a und 2b Finanzdaten 
 
In den jeweiligen Anlagen Finanzdaten werden die aktuellen Beschlüsse einschließlich der 
mit dem jeweiligen Beschluss bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, 
Zuschüsse) und bestätigte Änderungen zu Mehrkosten getrennt nach Schulbau (Anlage 2a) 
und Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 2b) 
dargestellt. 
 
Über die Mehrkosten und Mittelumwidmungen, die sich aus der Entscheidungsbefugnis des 
Oberbürgermeisters gemäß § 21 der Hauptsatzung der Stadt Leipzig ergeben, wird 
ergänzend auf die Anlage 3a verwiesen. 
 
Sämtliche Beträge werden inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen. 
 
Anlage 3a und 3b Unterjährige Mittelumwidmungen 
 
Unterjährige Mittelumwidmungen gemäß folgenden Gesetzesgrundlagen 
 
- § 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (über-/außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen) 
3 von 39 in Zusammenstellung
4/4 
 
- § 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen 
- § 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Aufwendungen, Auszahlungen, 
Verpflichtungsermächtigungen) 
 
werden in der Anlage ausgewiesen. Die Berichterstattung erfolgt entsprechend den 
Regelungen zu Wertgrenzen der Hauptsatzung. Mit Änderung der Hauptsatzung (VII-DS- 
09798-NF-01 vom 19.09.2024) gelten die Verfahrenserleichterungen bei der Bestätigung von 
Mehrkosten nur noch für den Schulhausbau (Anlage 3a). Die Anlage 3b für 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs wird nur zur 
Transparenz angefügt.  
 
Dabei werden Mehrkosten aus Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind. 
 
Anlagen 4a und 4b Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
 
Die Anlage 4 enthält eine Kurzerläuterung der hochrisikobehafteten Vorhaben aufgrund 
kritischer Terminverschiebungen. Ziel der Verwaltung ist es, bei kritischen 
Terminverschiebungen zeitnah Gegensteuerungsmaßnahmen zu erarbeiten, umzusetzen 
und darüber in folgenden Berichten zu informieren. 
 
Hochrisikobehaftete Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offene 
Freizeittreffs liegen zum jetzigen Bericht nicht vor. Damit entfällt Anlage 4b beim aktuellen 
Bericht. 
 
Anlage 5 Kapazitäten Schulen 
 
In der Anlage 5 erfolgt der Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Kapazitäten für 
Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Dafür werden der 
Bedarf an Zügen (Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig, Fortschreibung 2024, VIII-DS-
00383) mit der aktuellen Prognose (Summe Züge IST) abgeglichen. 
 
Bei ausgewiesenen Kapazitätsdefiziten der Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien 
werden diese durch Doppelnutzung von Unterrichtsräumen für Schule und Hort, Nutzung 
von Gruppenräumen und Fachunterrichtsräumen für andere Räume und Überbelegung der 
Klassen (siehe Auslastung) kompensiert. Aufgrund dieser Maßnahmen kann der 
Kapazitätsbedarf gedeckt werden. 
 
 
Anlage/n 
0 Anlage 0 - Anlagenübersicht (öffentlich) 
 
1 Anlage 1a - Terminübersicht Schulbau (öffentlich) 
 
2 Anlage 1b - Terminübersicht Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
3 Anlage 2a - Finanzdaten Schulbau (öffentlich) 
 
4 Anlage 2b - Finanzdaten Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
5 Anlage 3a - Mittelumwidmungen Schulbau (öffentlich) 
 
6 Anlage 3b - Mittelumwidmungen Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
7 Anlage 4a - Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulbau (öffentlich) 
 
8 Anlage 5 - Kapazitäten Schulen (öffentlich) 
 
 
4 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Anlagenübersicht Anlage 0
zu VIII-Ifo-01382
Anlagen ab 23. Sachstandsbericht Berichtsturnus
Anlage 1 a Terminübersicht Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 2 a Finanzdaten Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 3 a Unterjährige Mittelumwidmungen Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
(b) (Kita, JHE, OFT)
Anlage 4 a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 5 Kapazitäten Schulen Schulen 30.06. jährlich
Anlage 6 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 7 a Baukostenvergleiche Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 8 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Berichterstattung zum Umsetzungsstand Jahresvorhabenplan 
(Werterhaltung)
Übersicht zu in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten 
Maßnahmen 
1/1
5 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schulbau-
strategie
Block
Schulbau-
strategie
Blockfolge
Schulbau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
1 670 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule Witzlebenstraße AS Interim 2028 1 A 10.2024 06.2025 06.2026 06.2026 07.2028 07.2028 - -
2 868 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule Witzlebenstraße Sporthalle SH Neubau 2028 1 A 10.2024 06.2025 06.2026 06.2026 07.2028 07.2028 - -
3 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sanierung 2032 1 B 06.2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
4 885 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule Sporthalle SH Neubau 2032 1 B 06.2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
5 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanierung 2035 1 C 06.2029 05.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
6 873 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule 
Sporthalle SH Sanierung 2035 1 C 06.2029 05.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
7 171 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2037 1 E 06.2032 06.2034 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
8 665 Elsbethstraße 2 Friedrich-Schiller-Schule GY Sanierung 2037 1 E 06.2032 06.2034 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
9 886 Hannoversche Straße 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-
Schule FÖS Sanierung 2040 1 F 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2040 07.2040 - -
10 887 Hannoversche Straße 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-
Schule Sporthalle SH Sanierung 2040 1 F 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2040 07.2040 - -
11 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterung 2028 2 A 08.2022 12.2025 04.2025 03.2027 07.2028 07.2030 VII-DS-07433 -
12 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule Interim GY Interim 2030 2 B 06.2028 02.2029 02.2030 02.2030 09.2030 09.2030 - -
13 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung 2031 2 C 08.2022 12.2025 07.2028 08.2030 07.2031 03.2032 VII-DS-07433 -
14 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher GS Neubau 2024 3 A 04.2019 05.2020 05.2022 05.2022 12.2024 05.2025 VI-DS-06977§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
15 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher Sporthalle SH Neubau 2024 3 A 04.2019 05.2020 05.2022 05.2022 12.2024 05.2025 VI-DS-06977§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
16 75 Martin-Herrmann-Straße 1 weiterführende Schule OS Bestand 2025 3 B 06.2025 06.2025 07.2025 07.2025 - -
17 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung 2025 4 B 06.2018 07.2022 05.2023 09.2023 11.2025 07.2026 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-06985
18 601 Paul-Gruner-Straße 50 weiterführende Schule OS Bestand 2026 4 C 07.2026 07.2026 07.2026 07.2026 - -
19 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule Paul-Gruner-Straße GS Sanierung 2036 4 D 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
20 556 Hohe Straße 45 Schule am Floßplatz GS Sanierung 2039 4 E 06.2033 06.2035 06.2036 06.2036 07.2039 07.2039 - -
21 699 Klettenstraße 43 Schule Paunsdorf OS Neubau 2025 5 A 07.2021 09.2022 11.2023 12.2023 02.2025 02.2025 VII-DS-02822 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
22 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2027 5 B 07.2021 01.2024 06.2025 07.2025 12.2027 01.2028 VII-DS-02822 VII-DS-09341
23 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanierung 2031 5 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
24 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung 2034 5 D 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 07.2034 07.2034 - -
25 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung 2024 5 E 04.2020 08.2021 03.2023 07.2023 07.2024 05.2025 VI-DS-06442-
DS-02
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
26 816 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Sanierung 2037 5 E 06.2031 06.2033 06.2034 06.2034 07.2037 07.2037 - -
Stand: 10.07.2025
14:04 Uhr 1/8
6 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schulbau-
strategie
Block
Schulbau-
strategie
Blockfolge
Schulbau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
27 703 Hainbuchenstraße 13 Schule Hainbuchenstraße 
Sporthalle SH Neubau 2039 5 F 06.2034 06.2036 06.2037 06.2037 07.2039 07.2039 - -
28 95 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße GS Neubau 2026 6 A 05.2020 07.2022 06.2024 06.2024 09.2026 10.2026 VII-DS-00939VII-DS-07498-
DS-03
29 879 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße 
Sporthalle SH Neubau 2026 6 A 05.2020 07.2022 06.2024 06.2024 09.2026 10.2026 VII-DS-00939VII-DS-07498-
DS-03
30 68 Rosenowstraße 60 Robert-Blum-Schule Haus 2 BSZ Sanierung 2029 6 B 11.2023 02.2026 02.2027 09.2027 03.2029 09.2029 VII-DS-08972 -
31 867 Rosenowstraße 60 Robert-Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung 2029 6 B 11.2023 02.2026 02.2027 09.2027 03.2029 09.2029 VII-DS-08972 -
32 72 Kohlgartenstraße 58 Henriette-Goldschmidt-Schule BSZ Sanierung 2035 6 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
33 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule Karlsruher Straße GS Neubau 2026 7 A 06.2022 02.2024 02.2025 02.2025 08.2026 09.2028 VII-DS-07086 -
34 870 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule Karlsruher Straße 
Sporthalle SH Neubau 2026 7 A 06.2022 02.2024 02.2025 02.2025 08.2026 09.2028 VII-DS-07086 -
35 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle SH Neubau 2025 8 A 01.2019 12.2020 01.2023 12.2022 12.2025 05.2026 VI-DS-06749VII-DS-06521-
DS-02
36 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neubau 2025 8 A 01.2019 12.2020 01.2023 12.2022 12.2025 05.2026 VI-DS-06749VII-DS-06521-
DS-02
37 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Sanierung 2027 8 B 06.2024 06.2025 06.2026 06.2026 07.2027 07.2027 - -
38 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Sporthalle SH Sanierung 2025 9 A 04.2023 01.2024 06.2024 01.2025 07.2025 - VII-DS-07989-
DS-01
39 889 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Georg-Maurer-Straße AS Neubau 2028 9 B 12.2024 06.2026 06.2027 06.2027 06.2028 06.2028 - -
40 935 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Georg-Maurer-Straße 
Sporthalle SH Neubau 2028 9 B 12.2024 06.2026 06.2027 06.2027 06.2028 06.2028 - -
41 874 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule GS Sanierung 2035 9 C 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
42 552 Wincklerstraße 3 8. Schule GS Sanierung 2037 9 D 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2037 07.2037 - -
43 890 Wincklerstraße 5 Ernst-Zinna-Schule FÖS Sanierung 2037 9 D 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2037 07.2037 - -
44 891 Gersterstraße 74 9. Schule GS Sanierung 2040 9 E 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2040 07.2040 - -
45 159 Volksgartenstraße 16a Schule Volksgartenstraße GS Sanierung 2026 10 B 09.2019 03.2021 02.2023 04.2023 06.2026 06.2026 VI-DS-08190-
NF-03
VII-DS-06311-
DS-01
46 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sanierung 2028 10 C 09.2019 03.2021 07.2026 07.2026 06.2028 06.2028 VI-DS-08190-
NF-03
VII-DS-06311-
DS-01
47 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau 2028 10 D 03.2020 10.2023 01.2026 02.2026 07.2028 07.2029 VII-DS-00935 VII-DS-10199
48 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 2025 11 A 06.2018 02.2022 08.2022 08.2022 04.2025 04.2025 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
49 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sanierung 2026 11 B 12.2023 07.2025 07.2025 07.2026 07.2026 - VII-DS-08642
50 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung 2036 12 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
51 506 Konradstraße 67 16. Schule OS Sanierung 2039 12 C 06.2033 06.2035 06.2036 06.2036 07.2039 07.2039 - -
52 791 Rudolphstraße (o. HNr.) Anna-Magdalena-Bach-Schule 
Interim GS Interim 2029 13 A 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 07.2029 07.2029 - -
Stand: 10.07.2025
14:04 Uhr 2/8
7 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schulbau-
strategie
Block
Schulbau-
strategie
Blockfolge
Schulbau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
53 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanierung 2032 13 B 06.2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
54 305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule Uranusstraße GMS Neubau 2035 14 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
55 871 Uranusstraße / Saturnstraße Schule Uranusstraße Sporthalle SH Neubau 2035 14 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2026 07.2035 07.2035 - -
56 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung 2037 14 B 06.2032 06.2026 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
57 792 Lindennaundorfer Weg (o. 
HNr.) Kurt-Biedermann-Schule Interim FÖS Interim 2027 15 A 09.2023 05.2025 02.2026 02.2026 05.2027 05.2027 VII-DS-08807 -
58 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanierung 2029 15 B 09.2023 02.2026 07.2027 07.2030 11.2029 11.2032 VII-DS-08807 -
59 314 Garskestraße 21 90. Schule GS Sanierung 2035 15 C 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2035 07.2035 - -
60 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Schule Hans-Beimler-Straße GS Neubau 2029 16 A 03.2022 12.2024 02.2026 02.2026 07.2029 07.2029 VII-DS-06864 VIII-DS-00334
61 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.)
Schule Hans-Beimler-Straße 
Sporthalle SH Neubau 2029 16 A 03.2022 12.2024 02.2026 02.2026 07.2029 07.2029 VII-DS-06864 VIII-DS-00334
62 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld-
Sporthalle SH Neubau 2024 17 A 07.2021 10.2019 02.2022 02.2022 12.2024 06.2025 VII-DS-02831VII-DS-06310-
DS-03
63 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld-
Sporthalle SH Neubau 2026 17 B 07.2021 10.2022 09.2023 03.2023 07.2026 03.2027 VII-DS-02831 VII-DS-07385
64 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau 2026 17 B 07.2021 10.2022 09.2023 03.2023 07.2026 03.2027 VII-DS-02831 VII-DS-07385
65 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 2027 17 C 10.2022 08.2024 06.2025 07.2027 12.2027 03.2030 VII-DS-07445 -
66 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung 2027 17 D 10.2022 08.2024 06.2025 07.2027 12.2027 03.2030 VII-DS-07445 -
67 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung 2024 18 B 11.2020 06.2022 06.2022 03.2024 08.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
68 551 Franzosenallee 21 Schule Zweenfurther Straße 
Vorinterim FÖS Interim 2025 19 A 06.2024 10.2024 10.2024 02.2025 02.2025 - VII-DS-10400
69 799 Zweenfurther Straße 21 Schule Zweenfurther Straße FÖS Sanierung 2029 19 B 09.2023 02.2026 07.2027 10.2027 12.2029 07.2030 VII-DS-08806 -
70 918 Zweenfurther Straße 21 Schule Zweenfurther Straße 
Sporthalle SH Sanierung 2029 19 B 09.2023 02.2026 07.2027 10.2027 12.2029 07.2030 VII-DS-08806 -
71 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule Interim GS Interim 2025 20 A 06.2023 09.2024 09.2024 02.2025 04.2025 - VII-DS-08539
72 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung 2027 20 B 05.2020 06.2023 03.2025 07.2025 06.2027 01.2028 VII-DS-00944 VII-DS-08539
73 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2029 20 C 05.2020 08.2025 07.2027 06.2033 07.2029 07.2036 VII-DS-00944 -
74 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Interim GY Interim 2026 21 A 06.2021 09.2023 08.2025 08.2025 01.2026 01.2026 VII-DS-02633 -
75 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 1 GY Sanierung 2028 21 B 06.2021 09.2023 12.2025 09.2026 03.2028 07.2028 VII-DS-02633-
DS-01 -
76 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 2 GY Sanierung 2026 21 BB 06.2021 09.2023 12.2025 02.2026 08.2026 08.2026 VII-DS-02633-
DS-01 -
77 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Sporthalle SH Neubau 2030 21 C 09.2024 04.2027 08.2028 08.2028 07.2030 07.2030 - -
78 753 Mockauer Straße (o. HNr.) 205. Schule OS Neubau 2031 21 D 09.2024 04.2027 08.2028 08.2028 07.2031 07.2031 - -
Stand: 10.07.2025
14:04 Uhr 3/8
8 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schulbau-
strategie
Block
Schulbau-
strategie
Blockfolge
Schulbau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
79 892 Max-Planck-Straße 1-3 Schulstandort GS Sanierung 2036 21 E 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
80 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf Interim GY Interim 2030 22 A 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 07.2030 07.2030 - -
81 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
Außenstelle GY Sanierung 2033 22 B 06.2027 06.2029 06.2030 06.2030 07.2033 07.2033 - -
82 795 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule Interim GS Interim 2027 23 A 12.2024 06.2025 06.2026 06.2026 07.2027 07.2027 - -
83 10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule Haus 2 GS Sanierung 2030 23 B 12.2024 06.2026 06.2027 06.2027 07.2030 07.2030 - -
84 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau 2027 24 A 06.2022 08.2024 04.2025 12.2026 03.2027 09.2028 VII-DS-07088 -
85 796 Alexanderstraße (o. HNr.) Thomasschule zu Leipzig 
Sporthalle SH Neubau 2030 24 B 06.2028 06.2028 06.2029 06.2029 07.2030 07.2030 - -
86 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße 
Sporthalle SH Neubau 2034 24 C 06.2030 12.2026 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
87 26 Alte Dorfstraße 30 Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim 2025 25 A 06.2020 06.2022 01.2025 07.2025 11.2025 07.2026 VII-DS-01443 VI-DS-08644
88 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erweiterung 2028 25 B 06.2020 04.2022 02.2026 08.2026 04.2028 12.2028 VII-DS-01443 VI-DS-08644
89 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sanierung 2028 25 B 06.2020 04.2022 02.2026 08.2026 04.2028 12.2028 VII-DS-01443 VI-DS-08644
90 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf Interim GS Interim 2025 26 A 03.2019 10.2022 05.2024 06.2024 01.2025 04.2025 VII-DS-02297VII-DS-08515-
NF-02
91 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 2027 26 B 03.2019 10.2022 03.2025 04.2025 02.2027 05.2027 VII-DS-02297VII-DS-08515-
NF-02
92 151 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Sanierung 2025 27 A 06.2023 12.2024 12.2024 07.2025 10.2025 - VII-DS-10211
93 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung 2027 27 B 04.2022 05.2024 09.2025 02.2026 07.2027 07.2028 VII-DS-07084-
DS-01 VII-DS-10446
94 865 Röntgenstraße (o. HNr.) 46. Schule Interim GS Interim 2033 28 A 06.2030 06.2030 06.2031 06.2031 07.2033 07.2033 - -
95 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule Sporthalle SH Neubau 2036 28 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
96 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung 2036 28 C 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
97 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung 2031 29 A 11.2024 10.2027 10.2028 10.2028 06.2031 06.2031 - -
98 814 Stuttgarter Allee 5 Rudi-Glöckner-Schule OS Sanierung 2035 29 B 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
99 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung 2037 29 C 06.2032 06.2034 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
100 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Sanierung 2040 29 D 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2040 07.2040 - -
101 893 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule 
Interim GS Interim 2033 30 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
102 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule GS Sanierung 2036 30 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
103 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule Außenstelle BSZ Sanierung 2036 31 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
104 166 Schulstraße 6 Schule Mölkau Sporthalle SH Sanierung 2035 32 A 06.2029 07.2030 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
Stand: 10.07.2025
14:04 Uhr 4/8
9 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schulbau-
strategie
Block
Schulbau-
strategie
Blockfolge
Schulbau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
105 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung 2035 32 A 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
106 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung 2037 32 B 06.2031 06.2033 06.2034 06.2034 07.2037 07.2037 - -
107 896 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung 2038 32 C 06.2032 06.2034 06.2035 06.2035 07.2038 07.2038 - -
108 897 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen Interim GS Interim 2033 33 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
109 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanierung 2036 33 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
110 898 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen Sporthalle SH Sanierung 2036 33 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
111 899 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule Interim OS Interim 2033 34 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
112 808 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS Sanierung 2036 34 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
113 900 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule 
Sporthalle SH Sanierung 2036 34 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
114 574 Katzmannstraße (o. HNr.) Schule Katzmannstraße AS Neubau 2028 35 A 12.2024 01.2025 11.2026 11.2026 06.2028 06.2028 VIII-DS-00336 VIII-DS-00336
115 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung 2028 35 B 01.2021 06.2034 03.2024 06.2027 08.2028 07.2030 VII-DS-01933-
DS-03 -
116 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau 2030 35 B 01.2021 01.2027 01.2028 06.2029 09.2030 07.2032 VII-DS-01933 -
117 901 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linné-Schule GS Sanierung 2035 35 C 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2035 07.2035 - -
118 902 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Sanierung 2035 35 C 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2035 07.2035 - -
119 903 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linné-Schule / 
Lindenhofschule Sporthalle SH Sanierung 2034 35 C 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
120 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 2038 35 D 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2038 07.2038 - -
121 904 Anhalter Straße 1 33. Schule Sporthalle SH Sanierung 2038 35 D 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2038 07.2038 - -
122 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Sanierung 2040 35 E 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
123 905 Virchowstraße 4/6 35. Schule Sporthalle SH Sanierung 2040 35 E 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
124 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung 2025 36 A 01.2023 12.2023 08.2024 09.2024 02.2025 08.2025 VII-DS-07895 VII-DS-09764
125 805 Bästleinstraße 14 20. Schule Sporthalle SH Neubau 2036 36 B 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2036 07.2036 - -
126 906 Bästleinstraße 14 20. Schule Interim OS Interim 2033 36 C 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
127 815 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung 2036 36 D 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
128 907 Rödelstraße 6 Schule am Auwald Interim GS Interim 2033 37 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
129 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung 2036 37 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
130 820 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanierung 2026 38 A 01.2023 02.2025 09.2025 05.2027 09.2026 01.2030 VII-DS-07893 -
Stand: 10.07.2025
14:04 Uhr 5/8
10 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schulbau-
strategie
Block
Schulbau-
strategie
Blockfolge
Schulbau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
131 908 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Interim 2036 38 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
132 279 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanierung 2036 38 C 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
133 909 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule Interim FÖS Interim 2032 39 A 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2032 07.2032 - -
134 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung 2035 39 B 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
135 933 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Friesenstraße Vorinterim GY Umnutzung 40 A - -
136 911 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sanierung 2035 40 B 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
137 553 Hans-Driesch-Straße 41 Regine-Heinicke-Schule GS Sanierung 40 C - -
138 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule Phillip-Reis-Straße AS Neubau 2038 40 D 06.2034 06.2036 06.2037 06.2037 07.2038 07.2038 - -
139 910 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.)Schule Phillip-Reis-Straße 
Sporthalle SH Neubau 2038 40 D 06.2034 06.2036 06.2037 06.2037 07.2038 07.2038 - -
140 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Sanierung 2040 40 E 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
141 912 Leipziger Straße (o. HNr.) Heinrich-Pestalozzi-Schule Interim OS Interim 2027 41 A 06.2024 06.2025 06.2026 06.2026 07.2027 07.2027 - -
142 883 Pestalozzistraße 39/41 Heinrich-Pestalozzi-Schule OS Sanierung 2031 41 B 11.2024 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
143 928 Standort offen Interim Johannes-Kepler-Schule /
56. Schule AS Interim 2032 42 A 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
144 869 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher Sporthalle SH Sanierung 2029 42 AA 03.2023 10.2025 09.2026 09.2030 08.2029 06.2033 VII-DS-08026 -
145 19 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher GMS Sanierung 2029 42 B 03.2023 10.2025 09.2026 09.2030 08.2029 06.2033 VII-DS-08026 -
146 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanierung 2036 42 C 06.2029 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
147 168 Dieskaustraße 233 56. Schule Sporthalle SH Neubau 2039 42 D 06.2032 06.2035 06.2036 06.2036 07.2039 07.2039 - -
148 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung 2039 42 D 06.2032 06.2035 06.2036 06.2036 07.2039 07.2039 - -
149 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln GS Neubau 2031 x 08.2024 06.2027 12.2028 12.2028 07.2031 07.2031 VII-DS-10439 -
150 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau 2025 x 01.2021 05.2023 09.2024 09.2024 12.2025 08.2030 VII-DS-06741 VII-DS-09745
151 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz Sporthalle SH Neubau 2035 x 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
152 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2024 x 09.2019 03.2019 10.2021 02.2021 08.2024 08.2024 VI-DS-03932-
NF-02
VII-DS-01825-
DS-04
153 108 Höltystraße 51 Schule Höltystraße Sporthalle SH Neubau 2025 x 07.2020 10.2022 06.2023 06.2023 06.2025 09.2025 VI-DS-03932-
NF-02 VII-DS-07447
154 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Sanierung 2031 x 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
155 174 Lumumbastraße 4 Schule Lumumbastraße FÖS Sanierung 2030 x 12.2024 06.2025 06.2027 06.2027 07.2030 07.2030 - -
156 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule Rehbacher Straße GS Neubau 2040 x 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
Stand: 10.07.2025
14:04 Uhr 6/8
11 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schulbau-
strategie
Block
Schulbau-
strategie
Blockfolge
Schulbau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
157 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Sporthalle SH Neubau 2036 x 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
158 248 Seumestraße 93 60. Schule GS Sanierung 2035 x 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2035 07.2035 - -
159 310 Lidicéstraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2025 x 10.2019 03.2022 10.2022 12.2022 01.2025 06.2025 VII-DS-00602VII-DS-06740-
DS-02
160 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Neubau 2035 x 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 07.2035 07.2035 - -
161 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung 2025 x 06.2018 07.2021 04.2022 05.2022 02.2025 07.2026 VI-DS-05899-
NF-21
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
162 391 Andromedaweg 25 Schule Andromedaweg FÖS Sanierung 2029 x 07.2023 01.2026 05.2027 05.2027 11.2029 11.2029 VII-DS-08512 -
163 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau 2031 x 10.2024 11.2027 11.2028 11.2028 11.2031 11.2031 - -
164 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule Kolmstraße OS Neubau 2028 x 12.2022 11.2024 08.2025 01.2027 07.2028 11.2029 VII-DS-07446 -
165 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau 2025 x 10.2019 03.2022 01.2023 12.2022 08.2025 12.2025 VII-DS-00602VII-DS-06738-
DS-02
166 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule 5 GS Neubau 2033 x 06.2026 11.2029 11.2030 11.2030 11.2033 11.2033 - -
167 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule Sporthalle SH Neubau 2030 x 04.2024 02.2027 05.2028 05.2028 10.2030 10.2030 VII-DS-09370-
NF-02 -
168 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle SH Sanierung 2025 x 09.2022 04.2024 04.2024 05.2025 07.2025 - VII-DS-07306-
DS-02
169 787 Friesenstraße 8 Schule Friesenstraße GY Sanierung 2028 x 11.2022 02.2026 01.2026 07.2027 12.2028 07.2030 VII-DS-07444 -
170 797 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle 
Neubau SH Neubau 2032 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
171 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule GY Erweiterung 2025 x 01.2023 12.2023 09.2024 09.2024 02.2025 04.2025 VII-DS-07895 VII-DS-09763
172 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule Sporthalle SH Neubau 2035 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
173 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle SH Neubau 2027 x 06.2024 06.2024 11.2025 11.2025 06.2027 12.2027 VII-DS-10129 VII-DS-10129
174 875 Delitzscher Straße (o. HNr.)Schule am Freiladebahnhof 
Sporthalle SH Neubau 2035 x 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 07.2035 07.2035 - -
175 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule Kolmstraße Sporthalle SH Neubau 2028 x 12.2022 11.2024 08.2025 01.2027 07.2028 11.2029 VII-DS-07446 -
176 878 Friesenstraße 6 Schule Friesenstraße Sporthalle SH Sanierung 2028 x 11.2022 02.2026 01.2026 07.2027 12.2028 07.2030 VII-DS-07444 -
177 913 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost 
Sporthalle SH Neubau 2031 x 10.2024 11.2027 11.2028 11.2028 11.2031 11.2031 - -
178 914 Am Sportforum (o. HNr.) Schule 5 Sporthalle SH Neubau 2033 x 06.2026 11.2029 11.2030 11.2030 11.2033 11.2033 - -
179 915 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln 
Sporthalle SH Neubau 2031 x 08.2024 06.2027 12.2028 12.2028 07.2031 07.2031 VII-DS-10439 -
180 916 Dachsstraße 5 Gustav-Hertz-Schule Sporthalle SH Neubau 2034 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
181 917 Rehbacher Straße (o. HNr.)Schule Rehbacher Straße 
Sporthalle SH Neubau 2040 x 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
182 919 Erich-Zeigner-Allee 24-26 Erich-Zeigner-Schule Sporthalle SH Sanierung 2034 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
Stand: 10.07.2025
14:04 Uhr 7/8
12 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht
Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schulbau-
strategie
Block
Schulbau-
strategie
Blockfolge
Schulbau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
183 920 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2036 x 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
184 927 Neptunweg 31 Kay-Espenhayn-Schule Sportraum SH Interim 2025 x 04.2024 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 - VII-DS-10079
185 934 Hohe Straße 19 Hort HO Neubau 2027 x 06.2022 08.2024 04.2025 12.2026 03.2027 09.2028 VII-DS-07088 -
186 949 Schleußiger Weg 1 Schulbiologiezentrum SG Sanierung 2036 x 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
187 616 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS Sanierung 2026 11.2024 10.2025 10.2025 12.2026 12.2026 - VII-DS-10734
188 930 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf GY Sanierung 2025 09.2024 06.2025 07.2025 08.2025 10.2025 - VII-DS-10540
Legende:
Gemeinschaftsschule
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Berufsschulzentrum
Auslagerungsschule
3
2
1
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können beschult 
werden
Stand: 10.07.2025
14:04 Uhr 8/8
13 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht
Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Kitabau-
strategie
Block
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neubau 2028 1 A 03.2023 01.2025 05.2026 05.2026 05.2028 05.2028 VII-DS-00736-
DS-01 VIII-DS-00665
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung 2028 1 B 07.2023 10.2025 12.2026 12.2028 06.2028 06.2030 VII-DS-08511 -
3 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita Sanierung 2032 1 C 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
4 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierung 2033 1 D 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2033 07.2033 - -
5 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung 2034 1 E 06.2030 06.2030 06.2031 06.2031 07.2034 07.2034 - -
6 821 Bertold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung 2034 1 F 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
7 468 Hermann-Liebmann-Straße 
99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung 2034 1 G 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
8 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung 2034 1 H 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
9 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau 2025 3 A 10.2022 04.2024 08.2024 06.2027 11.2025 07.2028 VII-DS-07518 -
10 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung 2031 3 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2031 07.2031 - -
11 225 Wiesenstraße 18-20 Kita "Kleine Entdecker" Kita Sanierung 2033 3 C 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2033 07.2033 - -
12 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanierung 2035 3 E 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 07.2035 07.2035 - -
13 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neubau 2024 4 A 02.2021 06.2022 06.2023 09.2023 12.2024 01.2025 VII-DS-02416VII-DS-07894-
DS-01
14 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 5 A 10.2023 04.2026 01.2026 06.2028 12.2027 07.2030 VII-DS-08971 -
15 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau 2026 6 A 03.2021 01.2024 12.2024 11.2024 06.2026 06.2026 VII-DS-01311 VII-DS-10030
16 626 Robert-Koch-Straße (o. HNr) Kindertageseinrichtung Interim Kita Interim 2029 7 A 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 07.2029 07.2029 - -
17 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2032 7 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
18 479 Rathenaustraße 21 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2034 7 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
19 840 Schröderstraße 1 Kita "Burghausen" Kita Sanierung 2034 7 D 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
20 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-
Straße 5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung 2036 7 E 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2036 07.2036 - -
21 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung 2033 8 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2033 07.2033 - -
22 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" Kita Sanierung 2035 8 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
23 771 Yorckstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung 2033 8 D 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
24 767 Hannoversche Straße 50 Kita "Entdeckerland" Kita Sanierung 2036 8 E 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2036 07.2036 - -
25 768 Hannoversche Straße 52 Kita "Riesen- und Zwergenland" Kita Sanierung 2036 8 E 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2036 07.2036 - -
26 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2027 9 A 06.2022 08.2024 04.2025 12.2026 03.2027 09.2028 VII-DS-07088 -
Stand: 10.07.2025
14:06 Uhr 1/4
14 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht
Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Kitabau-
strategie
Block
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
27 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2027 9 AA 06.2022 08.2024 04.2025 12.2026 03.2027 09.2028 VII-DS-07088 -
28 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung 2025 10 A 07.2022 07.2023 07.2023 05.2025 05.2025 - VII-DS-07384-
DS-04
29 921 Tarostraße 9 Kita "Kleiner Muck" Kita Neubau 2030 10 A 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 07.2030 07.2030 - -
30 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung 2024 10 AA 05.2022 11.2022 06.2023 07.2024 05.2025 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung
31 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sanierung 2034 11 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
32 764 Kurt-Tucholsky-Straße 12 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2034 11 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
33 956 Kurt-Tucholsky-Straße 10 OFT "Paradise" OFT Sanierung 2034 11 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
34 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung 2035 11 C 06.2031 06.2033 06.2034 06.2034 07.2035 07.2035 - -
35 482 Seidelstraße 1-3 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2038 11 D 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 07.2038 07.2038 - -
36 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sanierung 2034 11 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
37 350 Reichpietschstraße 16 Kita Reichpietschstraße Kita Neubau 2024 13 A 01.2019 12.2020 10.2022 12.2022 09.2024 10.2024 VI-DS-06749§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
38 488 Täubchenweg 30 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2034 13 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
39 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikusse" Kita Sanierung 2034 13 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
40 262 Neue Leipziger Straße 37-
37a
Kindertageseinrichtung 
Auslagerungsobjekt Kita Sanierung 2033 15 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
41 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sanierung 2034 15 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
42 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanierung 2034 15 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
43 830 Königsteinstraße 72 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2037 15 D 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
44 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" Kita Sanierung 2039 15 E 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2039 07.2039 - -
45 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 12.1 A 07.2023 06.2025 12.2025 12.2025 12.2027 12.2027 VII-DS-08599 -
46 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 12.1 A 07.2023 06.2025 12.2025 12.2025 12.2027 12.2027 VII-DS-08599 -
47 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung 2034 12.1 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
48 457 Alte Straße 2 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2035 12.1 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
49 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2026 12.2 A 04.2019 05.2020 03.2025 11.2024 10.2026 03.2027 VI-DS-06977VII-DS-02747-
DS-01
50 472 Kunzestraße 4 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2032 12.2 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
51 473 Kunzestraße 6 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2032 12.2 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
52 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" Kita Sanierung 2038 x 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2038 07.2038 - -
Stand: 10.07.2025
14:06 Uhr 2/4
15 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht
Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Kitabau-
strategie
Block
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
53 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2025 x 09.2018 05.2022 11.2022 11.2022 07.2025 07.2025 VI-DS-04085-
NF-01
VII-DS-06714-
DS-03
54 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2037 x 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 06.2037 06.2037 - -
55 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2024 x 07.2019 08.2021 03.2023 06.2023 12.2024 02.2026 VI-DS-08129 VII-DS-07383
56 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neubau 2024 x 08.2019 03.2021 09.2022 01.2023 04.2024 11.2024 VI-DS-08275§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
57 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2025 x 01.2018 03.2019 03.2023 10.2023 09.2025 09.2025 VI-DS-04973-
NF-01
VII-DS-06522-
DS-03
58 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau 2027 x 12.2022 04.2025 12.2025 12.2027 11.2027 11.2029 VII-DS-07635 -
59 772 Wurzner Straße 122 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2034 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
60 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung 2036 x 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2036 07.2036 - -
61 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sanierung 2034 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
62 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung 2024 x 01.2021 01.2022 04.2023 04.2023 10.2024 03.2025 VII-DS-01665VII-DS-06715-
DS-03
63 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistrale" OFT Sanierung 2035 x 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2035 07.2035 - -
64 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Neubau 2034 x 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 07.2034 07.2034 - -
65 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanierung 2033 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
66 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung 2033 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.2033 06.2033 - -
67 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OFT Neubau 2031 x 04.2024 05.2027 10.2028 10.2028 10.2031 10.2031 VII-DS-08973-
NF-01 -
68 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau 2030 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 07.2030 07.2030 - -
69 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2027 x 12.2022 04.2025 12.2025 12.2027 11.2027 11.2029 VII-DS-07635 -
70 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sanierung 2028 x 12.2023 09.2026 08.2025 07.2028 08.2028 05.2031 VII-DS-01933-
DS-03 -
71 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2027 x 12.2022 04.2025 12.2025 12.2027 11.2027 11.2029 VII-DS-07635 -
72 947 Richard-Lehmann-Straße 28-
30 Kita "Känguru Leipzig" Kita Neubau 2036 x 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2036 07.2036 - -
Stand: 10.07.2025
14:06 Uhr 3/4
16 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Terminübersicht
Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Kitabau-
strategie
Block
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
Legende:
Kindertageseinrichtung
Offener Freizeittreff
Jugendhilfeeinrichtung
3
2
1
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können beschult 
werden
Stand: 10.07.2025
14:06 Uhr 4/4
17 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
03.07.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
1 670 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule Witzlebenstraße AS Interim     23.512.150 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   23.512.150 € 100,00%
2 868 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule Witzlebenstraße Sporthalle SH Neubau     12.921.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   12.921.800 € 100,00%
3 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sanierung     16.725.239 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €            95.238 €                      - €   16.725.239 € 100,00%
4 885 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule Sporthalle SH Neubau       7.845.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     7.845.000 € 100,00%
5 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanierung     25.486.243 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   25.486.243 € 100,00%
6 873 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule 
Sporthalle SH Sanierung     13.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   13.000.000 € 100,00%
7 171 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule 
Sporthalle SH Neubau     13.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   13.000.000 € 100,00%
8 665 Elsbethstraße 2 Friedrich-Schiller-Schule GY Sanierung     32.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   32.000.000 € 100,00%
9 886 Hannoversche Straße 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-
Schule FÖS Sanierung     23.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   23.000.000 € 100,00%
10 887 Hannoversche Straße 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-
Schule Sporthalle SH Sanierung       9.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     9.000.000 € 100,00%
11 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterung     22.288.500 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €            36.018 €                      - €   22.288.500 € 100,00%
12 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule Interim GY Interim       4.575.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     4.575.000 € 100,00%
13 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung     14.711.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €            41.947 €                      - €   14.711.400 € 100,00%
14 196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher GS Neubau     43.211.000 €        36.011.000 €       7.200.000 € 19,99%     40.011.000 €     42.011.000 €     43.211.000 €                      - €    36.668.283 €     11.032.698 €   32.178.302 € 74,47%
15 689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher Sporthalle SH Neubau  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196 s. ID196
16 75 Martin-Herrmann-Straße 1 weiterführende Schule OS Bestand       2.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €            27.432 €                      - €     2.500.000 € 100,00%
17 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung     25.349.130 €        13.000.000 €     12.349.130 € 94,99%     25.349.130 €                      - €                      - €                      - €      9.121.689 €     11.186.326 €   14.162.804 € 55,87%
18 601 Paul-Gruner-Straße 50 weiterführende Schule OS Bestand                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €                    - € 
19 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule Paul-Gruner-Straße GS Sanierung     26.840.000 €                         - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   26.840.000 € 
20 556 Hohe Straße 45 Schule am Floßplatz GS Sanierung     25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
21 699 Klettenstraße 43 Schule Paunsdorf OS Neubau     16.100.000 €        13.403.000 €       2.697.000 € 20,12%     16.100.000 €                      - €                      - €                      - €    15.874.550 €                      - €   16.100.000 € 100,00%
22 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung     29.170.000 €        29.170.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      1.331.603 €     14.950.000 €   14.220.000 € 48,75%
23 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanierung     18.750.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   18.750.000 € 100,00%
24 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung     19.050.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   19.050.000 € 100,00%
25 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung       9.563.000 €          8.309.000 €       1.254.000 € 15,09%       9.563.000 €                      - €                      - €                      - €      9.397.835 €       2.983.206 €     6.579.794 € 68,80%
26 816 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Sanierung     25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
Stand: 10.07.2025
14:07 Uhr 1/8
18 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
03.07.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
27 703 Hainbuchenstraße 13 Schule Hainbuchenstraße 
Sporthalle SH Neubau     11.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   11.000.000 € 100,00%
28 95 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße GS Neubau     30.194.200 €        29.807.300 €          386.900 € 1,30%     30.194.200 €                      - €                      - €                      - €    10.141.827 €     20.032.232 €   10.161.968 € 33,66%
29 879 Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße 
Sporthalle SH Neubau  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95 s. ID95
30 68 Rosenowstraße 60 Robert-Blum-Schule Haus 2 BSZ Sanierung     23.447.600 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         120.717 €                      - €   23.447.600 € 100,00%
31 867 Rosenowstraße 60 Robert-Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung       6.057.800 €                        - €                      - €                      - €                      - €            29.494 €                      - €     6.057.800 € 100,00%
32 72 Kohlgartenstraße 58 Henriette-Goldschmidt-Schule BSZ Sanierung     29.360.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   29.360.000 € 100,00%
33 306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule Karlsruher Straße GS Neubau     29.943.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      2.500.000 €       9.735.082 €   20.208.618 € 67,49%
34 870 Karlsruher Straße (o. HNr.) Schule Karlsruher Straße 
Sporthalle SH Neubau  s. ID306                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID306  s. ID306  s. ID306  s. ID306 
35 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle SH Neubau  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139 s. ID139
36 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neubau     59.927.430 €        59.927.430 €                      - € 0,00%     59.927.430 €                      - €                      - €                      - €    35.486.902 €     14.571.360 €   45.356.070 € 75,68%
37 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Sanierung       2.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €            15.959 €                      - €     2.500.000 € 100,00%
38 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule Sporthalle SH Sanierung       2.756.862 €          2.122.332 €          634.530 € 29,90%       2.756.862 €                      - €                      - €                      - €          634.530 €         630.311 €          620.196 €     2.136.666 € 77,50%
39 889 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Georg-Maurer-Straße AS Neubau     30.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   30.000.000 € 100,00%
40 935 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Georg-Maurer-Straße 
Sporthalle SH Neubau  s. ID889                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €  s. ID889  s. ID889 
41 874 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule GS Sanierung       3.650.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     3.650.000 € 100,00%
42 552 Wincklerstraße 3 8. Schule GS Sanierung       2.200.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     2.200.000 € 100,00%
43 890 Wincklerstraße 5 Ernst-Zinna-Schule FÖS Sanierung  s. ID552                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €  s. ID552  s. ID552 
44 891 Gersterstraße 74 9. Schule GS Sanierung     17.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   17.000.000 € 100,00%
45 159 Volksgartenstraße 16a Schule Volksgartenstraße GS Sanierung     18.913.150 €        14.605.194 €       4.307.956 € 29,50%     18.913.150 €                      - €                      - €                      - €       4.307.956 €      7.919.149 €       7.966.234 €   10.946.916 € 57,88%
46 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sanierung     16.615.296 €        14.177.062 €       2.438.234 € 17,20%     16.615.296 €                      - €                      - €                      - €       2.438.234 €         529.077 €       5.226.672 €   11.388.624 € 68,54%
47 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau     15.952.100 €        15.952.100 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         724.282 €       8.901.700 €     7.050.400 € 44,20%
48 44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung     15.420.155 €        12.386.000 €       3.034.155 € 24,50%     13.186.000 €     14.488.000 €     15.170.155 €     15.420.155 €    13.068.727 €       6.804.412 €     8.615.743 € 55,87%
49 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sanierung       3.068.300 €          3.068.300 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         253.031 €                      - €     3.068.300 € 100,00%
50 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung     19.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   19.000.000 € 100,00%
51 506 Konradstraße 67 16. Schule OS Sanierung     28.800.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   28.800.000 € 100,00%
52 791 Rudolphstraße (o. HNr.) Anna-Magdalena-Bach-Schule 
Interim GS Interim       6.700.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     6.700.000 € 100,00%
Stand: 10.07.2025
14:07 Uhr 2/8
19 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
03.07.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
53 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanierung     30.175.397 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €       2.280.000 €   27.895.397 € 92,44%
54 305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule Uranusstraße GMS Neubau     50.900.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €       6.840.000 €   44.060.000 € 86,56%
55 871 Uranusstraße / Saturnstraße Schule Uranusstraße Sporthalle SH Neubau     13.800.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   13.800.000 € 100,00%
56 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung     10.050.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   10.050.000 € 100,00%
57 792 Lindennaundorfer Weg (o. 
HNr.) Kurt-Biedermann-Schule Interim FÖS Interim       4.744.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         252.000 €                      - €     4.744.400 € 100,00%
58 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanierung     32.386.940 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         143.719 €                      - €   32.386.940 € 100,00%
59 314 Garskestraße 21 90. Schule GS Sanierung     16.400.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   16.400.000 € 100,00%
60 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Schule Hans-Beimler-Straße GS Neubau     34.572.900 €        34.572.900 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      2.118.000 €       8.250.833 €   26.322.067 € 76,13%
61 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.)
Schule Hans-Beimler-Straße 
Sporthalle SH Neubau     13.203.000 €        13.203.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €  s. ID491                      - €   13.203.000 € 100,00%
62 691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 6-Feld-
Sporthalle SH Neubau     28.542.400 €        23.012.400 €       5.530.000 € 24,03%     25.255.400 €     28.542.400 €                      - €                      - €    21.401.980 €       5.190.000 €   23.352.400 € 81,82%
63 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld-
Sporthalle SH Neubau  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749 s. ID749
64 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau     86.787.700 €        86.787.700 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €    24.158.880 €     24.958.000 €   61.829.700 € 71,24%
65 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung     27.681.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         887.871 €                      - €   27.681.000 € 100,00%
66 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung       3.419.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €            76.506 €                      - €     3.419.000 € 100,00%
67 678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung       4.484.800 €          3.727.700 €          757.100 € 20,31%       4.484.800 €                      - €                      - €                      - €      4.275.700 €          201.400 €     4.283.400 € 95,51%
68 551 Franzosenallee 21 Schule Zweenfurther Straße 
Vorinterim FÖS Interim          881.850 €             881.850 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €            74.237 €                      - €        881.850 € 100,00%
69 799 Zweenfurther Straße 21 Schule Zweenfurther Straße FÖS Sanierung     28.551.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         432.383 €                      - €   28.551.400 € 100,00%
70 918 Zweenfurther Straße 21 Schule Zweenfurther Straße 
Sporthalle SH Sanierung  s. ID799                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €            36.843 €                      - €  s. ID799  s. ID799 
71 793 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule Interim GS Interim       3.898.000 €          3.898.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         737.270 €                      - €     3.898.000 € 100,00%
72 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung     19.818.050 €        19.818.050 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      1.206.032 €       9.604.800 €   10.213.250 € 51,54%
73 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 
Sporthalle SH Neubau       6.173.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     6.173.000 € 100,00%
74 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Interim GY Interim       2.235.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €            82.205 €                      - €     2.235.000 € 100,00%
75 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 1 GY Sanierung     26.226.900 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      1.325.985 €                      - €   26.226.900 € 100,00%
76 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 2 GY Sanierung       2.898.600 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID510                      - €     2.898.600 € 100,00%
77 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Sporthalle SH Neubau     38.080.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   38.080.000 € 100,00%
78 753 Mockauer Straße (o. HNr.) 205. Schule OS Neubau     43.130.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   43.130.000 € 100,00%
Stand: 10.07.2025
14:07 Uhr 3/8
20 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
03.07.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
79 892 Max-Planck-Straße 1-3 Schulstandort GS Sanierung     25.000.000 €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
80 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf Interim GY Interim       5.675.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     5.675.000 € 100,00%
81 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
Außenstelle GY Sanierung     34.841.588 €                         - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €            31.139 €                      - €   34.841.588 € 100,00%
82 795 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule Interim GS Interim       3.450.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     3.450.000 € 100,00%
83 10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule Haus 2 GS Sanierung     12.624.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   12.624.000 € 100,00%
84 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau       9.822.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         444.000 €                      - €     9.822.000 € 100,00%
85 796 Alexanderstraße (o. HNr.) Thomasschule zu Leipzig 
Sporthalle SH Neubau       5.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     5.500.000 € 100,00%
86 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße 
Sporthalle SH Neubau       9.800.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     9.800.000 € 100,00%
87 26 Alte Dorfstraße 30 Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim       4.807.050 €          4.807.050 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     4.807.050 € 100,00%
88 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erweiterung  s. ID674  s. ID674                      - €                      - €                      - €                      - €  s. ID674       6.456.274 € s.ID674 s.ID674
89 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sanierung     20.994.950 €        20.994.950 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      1.099.216 €       3.996.737 €   16.998.213 € 80,96%
90 781 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf Interim GS Interim       2.267.300 €          2.267.300 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         750.599 €                      - €     2.267.300 € 100,00%
91 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung     10.376.365 €        10.376.365 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         920.293 €                      - €   10.376.365 € 100,00%
92 151 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Sanierung       1.765.860 €          1.765.860 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         246.880 €                      - €     1.765.860 € 100,00%
93 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung     13.870.838 €        13.870.838 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         675.592 €                      - €   13.870.838 € 100,00%
94 865 Röntgenstraße (o. HNr.) 46. Schule Interim GS Interim     16.100.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   16.100.000 € 100,00%
95 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule Sporthalle SH Neubau       7.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     7.000.000 € 100,00%
96 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung     27.440.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   27.440.000 € 100,00%
97 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung     28.450.210 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €       9.720.000 €   18.730.210 € 65,84%
98 814 Stuttgarter Allee 5 Rudi-Glöckner-Schule OS Sanierung     16.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   16.000.000 € 100,00%
99 807 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung     10.900.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   10.900.000 € 100,00%
100 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Sanierung     24.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   24.000.000 € 100,00%
101 893 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule 
Interim GS Interim       4.650.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     4.650.000 € 100,00%
102 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule GS Sanierung     27.440.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   27.440.000 € 100,00%
103 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule Außenstelle BSZ Sanierung     30.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   30.500.000 € 100,00%
104 166 Schulstraße 6 Schule Mölkau Sporthalle SH Sanierung       8.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     8.000.000 € 100,00%
Stand: 10.07.2025
14:07 Uhr 4/8
21 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
03.07.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
105 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung     18.296.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   18.296.000 € 100,00%
106 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung     12.700.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   12.700.000 € 100,00%
107 896 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung     32.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   32.000.000 € 100,00%
108 897 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen Interim GS Interim       3.437.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     3.437.000 € 100,00%
109 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanierung     15.460.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   15.460.000 € 100,00%
110 898 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen Sporthalle SH Sanierung       4.892.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     4.892.000 € 100,00%
111 899 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule Interim OS Interim     15.560.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   15.560.000 € 100,00%
112 808 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS Sanierung     20.918.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   20.918.000 € 100,00%
113 900 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule 
Sporthalle SH Sanierung       5.600.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     5.600.000 € 100,00%
114 574 Katzmannstraße (o. HNr.) Schule Katzmannstraße AS Neubau                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €              1.083 €                      - €                    - € 
115 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung     17.503.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      1.259.835 €                      - €   17.503.000 € 100,00%
116 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau       6.545.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     6.545.000 € 100,00%
117 901 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linné-Schule GS Sanierung     30.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   30.000.000 € 100,00%
118 902 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Sanierung  s. ID901                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €  s. ID901  s. ID901 
119 903 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linné-Schule / 
Lindenhofschule Sporthalle SH Sanierung       6.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     6.000.000 € 100,00%
120 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung     25.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   25.000.000 € 100,00%
121 904 Anhalter Straße 1 33. Schule Sporthalle SH Sanierung       5.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     5.500.000 € 100,00%
122 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Sanierung     35.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   35.000.000 € 100,00%
123 905 Virchowstraße 4/6 35. Schule Sporthalle SH Sanierung       5.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     5.000.000 € 100,00%
124 800 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Erweiterung       3.864.050 €          3.864.050 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      3.757.164 €                      - €     3.864.050 € 100,00%
125 805 Bästleinstraße 14 20. Schule Sporthalle SH Neubau     10.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €      1.275.130 €                      - €   10.000.000 € 100,00%
126 906 Bästleinstraße 14 20. Schule Interim OS Interim     10.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   10.000.000 € 100,00%
127 815 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung     15.680.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   15.680.000 € 100,00%
128 907 Rödelstraße 6 Schule am Auwald Interim GS Interim       9.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     9.000.000 € 100,00%
129 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung     27.440.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   27.440.000 € 100,00%
130 820 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanierung       3.600.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         532.114 €                      - €     3.600.000 € 100,00%
Stand: 10.07.2025
14:07 Uhr 5/8
22 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
03.07.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
131 908 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Interim     10.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   10.000.000 € 100,00%
132 279 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanierung     19.950.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €            75.574 €                      - €   19.950.000 € 100,00%
133 909 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule Interim FÖS Interim       9.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     9.500.000 € 100,00%
134 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung     23.950.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   23.950.000 € 100,00%
135 933 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Friesenstraße Vorinterim GY Umnutzung                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €                    - € 
136 911 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Straße OS Sanierung     26.100.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   26.100.000 € 100,00%
137 553 Hans-Driesch-Straße 41 Regine-Heinicke-Schule GS Sanierung                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €                    - € 
138 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule Phillip-Reis-Straße AS Neubau       3.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     3.500.000 € 100,00%
139 910 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.)Schule Phillip-Reis-Straße 
Sporthalle SH Neubau       3.445.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     3.445.000 € 100,00%
140 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Sanierung     36.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   36.000.000 € 100,00%
141 912 Leipziger Straße (o. HNr.) Heinrich-Pestalozzi-Schule Interim OS Interim       5.849.950 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     5.849.950 € 100,00%
142 883 Pestalozzistraße 39/41 Heinrich-Pestalozzi-Schule OS Sanierung     24.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   24.000.000 € 100,00%
143 928 Standort offen Interim Johannes-Kepler-Schule /
56. Schule AS Interim     16.100.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   16.100.000 € 100,00%
144 869 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher Sporthalle SH Sanierung  s. ID19                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID19  s. ID19  s. ID19  s. ID19 
145 19 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Großzschocher GMS Sanierung     42.422.605 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         620.043 €     19.560.000 €   22.862.605 € 53,89%
146 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanierung     35.553.526 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         168.526 €                      - €   35.553.526 € 100,00%
147 168 Dieskaustraße 233 56. Schule Sporthalle SH Neubau     10.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   10.000.000 € 100,00%
148 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung     32.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   32.000.000 € 100,00%
149 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln GS Neubau     38.656.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €       6.080.000 €   32.576.400 € 84,27%
150 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau       9.202.100 €          9.202.100 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      5.427.913 €       1.155.000 €     8.047.100 € 87,45%
151 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz Sporthalle SH Neubau       7.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €       1.596.000 €     5.404.000 € 77,20%
152 106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule 
Sporthalle SH Neubau     10.037.500 €          6.630.000 €       3.407.500 € 51,40%       8.287.500 €     10.037.500 €                      - €                      - €      8.754.430 €       3.722.561 €     6.314.939 € 62,91%
153 108 Höltystraße 51 Schule Höltystraße Sporthalle SH Neubau       8.561.650 €          8.561.650 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      6.198.337 €       4.378.066 €     4.183.584 € 48,86%
154 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Sanierung     15.630.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €       2.280.000 €   13.350.000 € 85,41%
155 174 Lumumbastraße 4 Schule Lumumbastraße FÖS Sanierung     20.680.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €            16.554 €                      - €   20.680.000 € 100,00%
156 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule Rehbacher Straße GS Neubau     30.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   30.000.000 € 100,00%
Stand: 10.07.2025
14:07 Uhr 6/8
23 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
03.07.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
157 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Sporthalle SH Neubau     22.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   22.000.000 € 100,00%
158 248 Seumestraße 93 60. Schule GS Sanierung     14.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   14.000.000 € 100,00%
159 310 Lidicéstraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau       9.869.400 €          6.581.430 €       3.287.970 € 49,96%       9.869.400 €                      - €                      - €                      - €      9.747.445 €       3.530.769 €     6.338.631 € 64,23%
160 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Neubau     61.400.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   61.400.000 € 100,00%
161 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung     40.353.100 €        31.699.200 €       8.653.900 € 27,30%     37.966.100 €     40.353.100 €                      - €                      - €    26.617.453 €     17.558.550 €   22.794.550 € 56,49%
162 391 Andromedaweg 25 Schule Andromedaweg FÖS Sanierung     25.676.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         405.191 €                      - €   25.676.800 € 100,00%
163 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau     25.675.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   25.675.000 € 100,00%
164 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule Kolmstraße OS Neubau     27.860.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         420.237 €                      - €   27.860.800 € 100,00%
165 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau       9.758.200 €          6.580.900 €       3.177.300 € 48,28%       9.758.200 €                      - €                      - €                      - €      8.933.056 €       3.340.085 €     6.418.115 € 65,77%
166 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule 5 GS Neubau     34.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   34.500.000 € 100,00%
167 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule Sporthalle SH Neubau     19.435.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €            54.490 €                      - €   19.435.800 € 100,00%
168 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle SH Sanierung       1.798.703 €             999.870 €          798.833 € 79,89%       1.372.400 €       1.669.803 €       1.798.703 €                      - €          128.900 €         680.706 €          550.081 €     1.248.622 € 69,42%
169 787 Friesenstraße 8 Schule Friesenstraße GY Sanierung     34.371.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         683.386 €                      - €   34.371.000 € 100,00%
170 797 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle 
Neubau SH Neubau     10.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   10.000.000 € 100,00%
171 801 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule GY Erweiterung       5.704.650 €          5.704.650 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      5.617.599 €                      - €     5.704.650 € 100,00%
172 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule Sporthalle SH Neubau       7.925.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     7.925.000 € 100,00%
173 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle SH Neubau     13.800.000 €        13.800.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €       5.759.800 €     8.040.200 € 58,26%
174 875 Delitzscher Straße (o. HNr.)Schule am Freiladebahnhof 
Sporthalle SH Neubau     16.025.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   16.025.000 € 100,00%
175 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule Kolmstraße Sporthalle SH Neubau       9.639.200 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         105.131 €                      - €     9.639.200 € 100,00%
176 878 Friesenstraße 6 Schule Friesenstraße Sporthalle SH Sanierung  s. ID787                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID787  s. ID787  s. ID787  s. ID787 
177 913 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost Sporthalle SH Neubau     11.750.000 €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €   11.750.000 € 100,00%
178 914 Am Sportforum (o. HNr.) Schule 5 Sporthalle SH Neubau     11.820.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   11.820.000 € 100,00%
179 915 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln 
Sporthalle SH Neubau     10.976.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID29                      - €   10.976.000 € 100,00%
180 916 Dachsstraße 5 Gustav-Hertz-Schule Sporthalle SH Neubau       7.040.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     7.040.000 € 100,00%
181 917 Rehbacher Straße (o. HNr.)Schule Rehbacher Straße 
Sporthalle SH Neubau       7.500.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     7.500.000 € 100,00%
182 919 Erich-Zeigner-Allee 24-26 Erich-Zeigner-Schule Sporthalle SH Sanierung       5.885.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     5.885.000 € 100,00%
Stand: 10.07.2025
14:07 Uhr 7/8
24 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten
Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
03.07.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
183 920 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule 
Sporthalle SH Neubau       9.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     9.000.000 € 100,00%
184 927 Neptunweg 31 Kay-Espenhayn-Schule Sportraum SH Interim          607.000 €             607.000 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         326.513 €                      - €        607.000 € 100,00%
185 934 Hohe Straße 19 Hort HO Neubau       1.682.532 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €            98.000 €                      - €     1.682.532 € 100,00%
186 949 Schleußiger Weg 1 Schulbiologiezentrum SG Sanierung     20.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   20.000.000 € 100,00%
187 616 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS Sanierung          981.900 €             981.900 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €            70.000 €          589.140 €        392.760 € 40,00%
188 930 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf GY Sanierung          877.250 €             877.250 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €            80.000 €                      - €        877.250 € 100,00%
 Summe       588.012.681 €     59.914.508 € 10,19%
      647.927.189 € 
Legende:
Gemeinschaftsschule
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Berufsschulzentrum
Auslagerungsschule
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 10.07.2025
14:07 Uhr 8/8
25 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro  Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten
Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
03.07.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neubau     10.247.796 €        10.247.796 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €         526.917 €                      - €   10.247.796 € 100,00%
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung       7.738.827 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         179.284 €                      - €     7.738.827 € 100,00%
3 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita Sanierung       2.439.740 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     2.439.740 € 100,00%
4 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierung       2.775.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     2.775.800 € 100,00%
5 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung     11.712.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €              4.601 €                      - €   11.712.000 € 100,00%
6 821 Bertold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung       2.496.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     2.496.000 € 100,00%
7 468 Hermann-Liebmann-Straße 
99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung       4.116.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     4.116.000 € 100,00%
8 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung       8.784.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     8.784.000 € 100,00%
9 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau       5.863.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         465.781 €                      - €     5.863.400 € 100,00%
10 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung       4.722.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     4.722.700 € 100,00%
11 225 Wiesenstraße 18-20 Kita "Kleine Entdecker" Kita Sanierung       1.603.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     1.603.700 € 100,00%
12 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanierung       7.394.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     7.394.400 € 100,00%
13 523 Kändlerstraße 11-13 Kita "Entdeckerland" Kita Neubau       8.530.700 €          6.859.400 €       1.671.300 € 24,37%       7.859.400 €       8.530.700 €                      - €                      - €      8.153.150 €       2.030.000 €     6.500.700 € 76,20%
14 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung       5.385.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     5.385.800 € 100,00%
15 633 Poetenweg 24 Kita "Am Schlösschen" Kita Neubau       7.903.985 €          7.903.985 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      2.326.985 €       2.124.872 €     5.779.113 € 73,12%
16 626 Robert-Koch-Straße (o. HNr) Kindertageseinrichtung Interim Kita Interim       4.125.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     4.125.000 € 100,00%
17 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung       6.697.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     6.697.700 € 100,00%
18 479 Rathenaustraße 21 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung       3.756.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     3.756.000 € 100,00%
19 840 Schröderstraße 1 Kita "Burghausen" Kita Sanierung       1.632.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     1.632.000 € 100,00%
20 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 
5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung       2.496.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     2.496.000 € 100,00%
21 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung       7.332.900 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     7.332.900 € 100,00%
22 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" Kita Sanierung       9.139.200 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     9.139.200 € 100,00%
23 771 Yorckstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung       9.649.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     9.649.800 € 100,00%
24 767 Hannoversche Straße 50 Kita "Entdeckerland" Kita Sanierung       6.410.800 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     6.410.800 € 100,00%
25 768 Hannoversche Straße 52 Kita "Riesen- und Zwergenland" Kita Sanierung  s. ID767                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €  s. ID767  s. ID767 
26 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau       5.414.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         296.000 €                      - €     5.414.000 € 100,00%
Stand: 10.07.2025
14:08 Uhr 1/4
26 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro  Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten
Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
03.07.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
27 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau       2.707.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         148.000 €                      - €     2.707.000 € 100,00%
28 487 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung       5.892.480 €          3.975.870 €       1.916.610 € 48,21%       4.290.600 €       5.892.480 €                      - €                      - €      4.329.680 €                      - €     5.892.480 € 100,00%
29 921 Tarostraße 9 Kita "Kleiner Muck" Kita Neubau       5.886.600 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     5.886.600 € 100,00%
30 751 Stötteritzer Straße 1 Kita "Benjamin Blümchen" Kita Sanierung       1.687.694 €          1.687.694 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      1.338.481 €                      - €     1.687.694 € 100,00%
31 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sanierung       8.879.900 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     8.879.900 € 100,00%
32 764 Kurt-Tucholsky-Straße 12 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung       9.132.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     9.132.000 € 100,00%
33 956 Kurt-Tucholsky-Straße 10 OFT "Paradise" OFT Sanierung  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764 
34 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung       5.330.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     5.330.000 € 100,00%
35 482 Seidelstraße 1-3 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung       3.320.616 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     3.320.616 € 100,00%
36 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sanierung       6.240.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     6.240.400 € 100,00%
37 350 Reichpietschstraße 16 Kita Reichpietschstraße Kita Neubau       9.836.722 €          8.586.722 €       1.250.000 € 14,56%       9.836.722 €                      - €                      - €                      - €      8.234.881 €       2.312.500 €     7.524.222 € 76,49%
38 488 Täubchenweg 30 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung       2.400.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     2.400.000 € 100,00%
39 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikusse" Kita Sanierung       3.720.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     3.720.000 € 100,00%
40 262 Neue Leipziger Straße 37-
37a
Kindertageseinrichtung 
Auslagerungsobjekt Kita Sanierung       6.228.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     6.228.000 € 100,00%
41 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sanierung       6.924.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €              6.962 €                      - €     6.924.000 € 100,00%
42 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanierung       3.744.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     3.744.000 € 100,00%
43 830 Königsteinstraße 72 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung       4.075.968 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     4.075.968 € 100,00%
44 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" Kita Sanierung       1.600.560 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     1.600.560 € 100,00%
45 469 Kantatenweg 41a Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung       9.264.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         378.000 €                      - €     9.264.400 € 100,00%
46 470 Kantatenweg 41b Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung  s. ID459                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID469                      - €  s. ID469  s. ID469 
47 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung       6.912.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     6.912.000 € 100,00%
48 457 Alte Straße 2 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung       5.760.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     5.760.000 € 100,00%
49 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtung Kita Neubau       8.829.872 €          8.623.872 €          206.000 € 2,39%       8.829.872 €                      - €                      - €                      - €         474.102 €                      - €     8.829.872 € 100,00%
50 472 Kunzestraße 4 Integrative Kindertageseinrichtung Kita Sanierung     14.525.700 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €            65.918 €                      - €   14.525.700 € 100,00%
51 473 Kunzestraße 6 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung  s. ID472                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €  s. ID472  s. ID472  s. ID472 
52 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" Kita Sanierung       1.700.400 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     1.700.400 € 100,00%
Stand: 10.07.2025
14:08 Uhr 2/4
27 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro  Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten
Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
03.07.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
53 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung       9.246.250 €          6.605.670 €       2.640.580 € 39,97%       7.145.870 €       7.755.945 €       8.265.295 €       9.246.250 €          980.955 €      5.905.052 €       2.191.500 €     7.054.750 € 76,30%
54 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kindertageseinrichtung Kita Neubau       3.000.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     3.000.000 € 100,00%
55 522 Edmond-Kaiser-Straße 11 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau       7.439.233 €          7.439.233 €                      - € 0,00%                      - €                      - €                      - €                      - €      5.858.479 €                      - €     7.439.233 € 100,00%
56 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neubau       9.420.133 €          8.929.180 €          490.953 € 5,50%       9.420.133 €                      - €                      - €                      - €      8.221.217 €       2.002.047 €     7.418.086 € 78,75%
57 666 Leipziger Straße 165 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau       6.232.607 €          4.507.407 €       1.725.200 € 38,27%       5.512.607 €       6.232.607 €                      - €                      - €      4.046.654 €                      - €     6.232.607 € 100,00%
58 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau       6.383.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         369.000 €                      - €     6.383.000 € 100,00%
59 772 Wurzner Straße 122 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung       3.096.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     3.096.000 € 100,00%
60 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung       3.057.600 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     3.057.600 € 100,00%
61 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sanierung       2.832.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     2.832.000 € 100,00%
62 843 Zum Wäldchen 6 OFT "Crazy" OFT Sanierung       2.219.508 €          1.584.200 €          635.308 € 40,10%       1.795.846 €       2.219.508 €                      - €                      - €      2.236.028 €          989.333 €     1.230.175 € 55,43%
63 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistrale" OFT Sanierung       1.386.300 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     1.386.300 € 100,00%
64 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Neubau       2.757.960 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     2.757.960 € 100,00%
65 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanierung       1.600.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     1.600.000 € 100,00%
66 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung       7.200.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     7.200.000 € 100,00%
67 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OFT Neubau                      - €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €                    - €   
68 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau       2.307.600 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €     2.307.600 € 100,00%
69 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau       3.460.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         199.000 €                      - €     3.460.000 € 100,00%
70 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sanierung       1.617.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €  s. ID687                      - €     1.617.000 € 100,00%
71 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau       3.935.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €         228.000 €                      - €     3.935.000 € 100,00%
72 947 Richard-Lehmann-Straße 28-
30 Kita "Känguru Leipzig" Kita Neubau     10.152.000 €                         - €                        - €                      - €                      - €                      - €                      - €                      - €   10.152.000 € 100,00%
 Summe         76.951.029 €     10.535.951 € 13,69%
        87.486.980 €  Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 10.07.2025
14:08 Uhr 3/4
28 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro  Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs - Finanzdaten
Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-01382
lfd. Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
03.07.2025 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
Legende:
Kindertageseinrichtung
Offener Freizeittreff
Jugendhilfeeinrichtung
Stand: 10.07.2025
14:08 Uhr 4/4
29 von 39 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der Deckungsquelle
1 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung 7.0001953 § 20     2.141.250 7.0002378 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz TF-2025-011
2 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung 7.0002149 § 20        167.800 7.0001750
7.0001844
Krönerstraße 7
Krönerstraße 3
Schule Ihmelsstraße Sporthalle
Schule Ihmelsstraße Oberschule TF-2025-007
3 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle SH Neubau 7.0002624 § 20     1.553.900 7.0001950 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Schule an der Hans-Beimler-Straße TF-2025-012-DS-01
Antrags-
art
 Betrag
(in Euro) Beschlussgrundlage
Sender
Stadt Leipzig
Amt für Schule
ID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Anlage 3a
zu VIII-Ifo-01382  Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (Stand 30.06.2025)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
30 von 39 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort
Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der 
Deckungsquelle
1 228 Martin-Herrmann-Straße 1 A Kindertageseinrichtung Kita Neubau 7.000.1966 § 20
VE 24 kw 26 2.000.000 7.0002220 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrative 
Kindertageseinrichtung -
Stadt Leipzig
Amt für Jugend und Familie
Sender
BeschlussgrundlageID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Anlage 3b
zu VIII-Ifo-01382Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Stand 30.06.2025)
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
1/1
31 von 39 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
1/3  
 
Anlage 4a 
zu VIII-Ifo-01382 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 1 
100. Schule 
Pfaffensteinstraße 14 
Neubau Sporthalle 
ID TF 861, PSP-Element 7.0002624.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant gebaut werden. Die Gründe resultieren aus: 
Verschiebung durch Umplanung aufgrund Anpassung der Aufgabenstellung von einer 
Zweifeld-Sporthalle zu einer Dreifeld-Sporthalle (VII-DS-10129-ÄÄ-01). Aktuelles Risiko 
aufgrund der erforderlichen Mittelbereitstellung in vorläufiger Haushaltsführung 2025 
(Aktualisierung Investitionsprogramm 2025/2026 ff. laut VIII-DS-00948-DS-01).  
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:   06/2027 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        12/2027 
Neu prognostizierte Fertigstellung:         Prognose offen 
 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:          13.800.000 € 
aktuelle Kostenprognose:                                                                            keine Änderung
  
  
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Keine Auswirkung auf Schulnetzplanung, da es eine Baumaßnahme ohne Blockfolge ist. Ohne 
die Sporthalle ist der Sportunterricht an der Grundschule nur sehr eingeschränkt möglich. 
32 von 39 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
2/3  
 
Anlage 4a 
zu VIII-Ifo-01382 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 2 
Paul-Robeson-Schule 
Jungmannstraße 5 
Erweiterung und Sanierung Oberschule, 1. BA und 2. BA und Neubau Sporthalle 
ID TF 687 und 688, PSP-Element 7.0001059.700 
 
Die Baumaßnahme kann nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Gründe resultieren aus: 
Im Rahmen der Planungsphase änderte sich seitens der Stadt die Strategie für 
Komplexsanierungen. Diese sollen nun im leergezogenen Gebäude erfolgen und die Schüler 
in einem Interim untergebracht werden. Da kein Interim zur Vollauslagerung der Paul-
Robeson-Schule bereitgestellt werden konnte, wurde eine neue Umsetzungsstrategie 
untersucht. Das Vorhaben soll zeitnah in Teilauslagerung (Baubeginn 2027/28) durchgeführt 
werden. Es wird davon ausgegangen, dass eine Teilauslagerung, aufgrund der am Standort 
vorhandenen zwei Gebäude, gelingen kann.  Aktuell bestehen Brandschutzauflagen, welche 
kurzfristig umgesetzt werden müssen. Weiterhin sind die sanitären Anlagen in einem sehr 
schlechten Zustand. Das Amt für Schule hat sich entschlossen, die Brandschutzauflagen 
zeitnah umzusetzen sowie einen der drei Sanitärstränge als vorgezogene Maßnahme zu 
sanieren.  
Die Umsetzung der Komplexsanierung steht in direkter Abhängigkeit zur Fertigstellung des 
Standortes Katzmannstraße, da dieser die Freilenkung der notwendigen 
Auslagerungskapazitäten am Standort Anhalter Straße ermöglicht. Das Projekt 
Katzmannstraße stagniert jedoch derzeit aufgrund notwendiger Schaffung von PKW-
Stellplätzen im Quartier. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß 1. Änderungsplanungsbeschluss: 08/2028 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:                 2030 
Neu prognostizierte Fertigstellung:                  Prognose offen 
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:                     Baubeschluss offen 
aktuelle Kostenprognose:             Baubeschluss offen 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Keine Auswirkung auf Schulnetzplanung.  
33 von 39 in Zusammenstellung
 
 
 
 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
-Schulbau- 
3/3  
 
Anlage 4a 
zu VIII-Ifo-01382 Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
 
Lfd Nr. 3 
Schule am Freiladebahnhof 
Delitzscher Straße (o. Hnr.) 
Neubau Gemeinschaftsschule und Sporthalle 
ID TF 349 und 875, PSP-Element - 
 
Die Grundschule ist abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum 
Freiladebahnhof. Das betreffende Grundstück gehört einem Privatinvestor mit dem 
städtebauliche Vereinbarungen zu zukünftigen Planungen zu treffen sind. 
Eine Fortschreibung der Soll-Termine und Kostenentwicklung kann erst zu gegebener Zeit 
erfolgen. 
 
Bauzeitentwicklung: 
Ursprünglich geplante Fertigstellung gemäß Baubeschluss:  Baubeschluss offen 
Zuletzt abgestimmte Fertigstellung:        - 
Neu prognostizierte Fertigstellung:        - 
  
Kostenentwicklung: 
Ursprünglich geplante Baukosten gemäß Baubeschluss:   Baubeschluss offen  
aktuelle Kostenprognose:        Baubeschluss offen 
 
Auswirkungen auf Schulnetzplanung: 
Die ungeklärte Bauzeitverschiebung wurde bei der Kapazitätenplanung bei anderen 
Schulformen berücksichtigt. 
 
34 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VIII-Ifo-01382
Vorauss. Bedarf an Zügen Soll nach SEP 2024 - VIII-DS-00383 (einschl. VKA und LRS) 264,5 258,5 252,75 243,5 235,5 230,75 229 228,75 230 231,5 233,25
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen nach SEP 2024 234 229 221 204 201 207 208 209 212 214 214
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
Summe Züge IST 1.047 263,2 241,75 242,75 243,25 245,75 245,75 245,75 251,25 252,25 252,25 252,25 254,75
1 19 42 B Martin-Herrmann-Straße Schule Großzschocher -4
2 29 x Hallesche Straße (o.HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln 0,5
3 139 8 A Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) 5 0 0 0 0
4 95 6 A Tauchaer Straße 188 Schule Tauchaer Straße 4 0 0 0 0
5 937 Rosenowstraße 56 Schule Tauchaer Straße Interim -3,5
6 96 26 A/B Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (4) 0,5 0 0 0 0
7 113 x Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz 0 0 0 0 0 0
8 114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 0 0 0 0 0 0 1
9 - Heinrichstraße 43 Wilhelm-Busch-Schule (alt) -2 0 0 0 0
10 154 x Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch 0 0 0 2
11 159 10 B Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße (eh. 
Schulgebäude Löbauer Straße) 3,5 -1,5 0 0
12 196 3 A Arthur-Nagel-Straße 2 Schule Großzschocher 5 0 0 0 0 0
13 306 7 A Karlsruher Straße (o. HNr.) Friedrich-Fröbel-Schule (neu) 0 4 0 0
14 320 10 C Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule -3,5 3,5 0 0
15 337 32 A Döbelner Straße (o. HNr.) NEU - Auslagerungsschule 0 0 0 0
16 346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg 0 0 0 0 0 0
17 356 25 A/B An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf (4) 0,5 0 0 0
18 490 x Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost 0 0 3
19 491 16 A Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Schule Hans-Beimler-Straße 0 4 0 0 4
20 - Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Nutzung als Auslagerungsschule -4
21 565 Gustav-Kühn-Straße 1 39. Schule (Freilenkung Gebäude für 
W.-Heisenberg-Schule) -2
22 496 20 B Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 1 0 0 0
23 553 40 B Hans-Driesch-Straße 41 Regine-Heinecke-Schule 0 0 0 0,5
24 653 5 E Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf 0 0 0 0 0 0
25 656 x Am Sportforum (o. HNr.) Schule Nordanlage (6) 
(Ersatz Schule 5) 3
26 670 1 A Witzlebenstraße (o.HNr.) NEU - Auslagerungsschule 0 0 0
27 681 29 A Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule -3,5
28 752 17 C Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz -0,5
29 812 28 C Saalfelder Straße 29 46. Schule
30 889 9 B Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) NEU - Auslagerungsschule 0 0 0 0
31 142 Eitingonstraße 5 Schule 5 0 0 0 0 -3
1,5 4 0,5 2,5 0 0 5,5 1 0 0 2,5
Differenz (negativ = fehlende Züge) (2) - Summe 
Züge IST - Züge Soll nach SEP 2024 (5) -22,75 -15,75 -9,5 2,25 10,25 15 22,25 23,5 22,25 20,75 21,5
Auslastung 109% 106% 104% 99% 96% 94% 91% 91% 91% 92% 92%
Differenz pro Schulbezirk (negativ = fehlende 
Züge) (2) - Summe Züge IST - Züge Soll nach SEP 
2024 (5)
-0,7 -0,5 -0,3 0,1 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
(1)
(2)
(3) Kenntnisstand 07/2025 (SaxSVS)
(4)
(5)
(6) bisher keine abschließende Entscheidung zum Standort
Reduzierung
Erhöhung
Veränderung gegenüber letztem Sachstandbericht
2035/36
Die zusätzliche Kapazität steht bereits im Interim zur Verfügung
2025/26 2026/27 2034/35
lfd. 
Nr.
Schulbau-
strategie
VII-DS-
07361-DS-
01-NF-01 
Block
Schulbau-
strategie
VII-DS-
07361-DS-
01-NF-01 
Blockfolge
Schulbau-
strategie
VII-DS-
07361-DS-
01-NF-01 
ohne Block
ID TF
Es ist die Differenz zum Bedarf für die Gesamtstadt und damit für alle 37 Schulbezirke unter Berücksichtigung des erhöhten Klassenbedarfes durch steigende Inklusion, des Bedarfes an LRS-und Vorbereitungsklassen angegeben. 
Der Überhang an Zügen ab Schuljahr 2028/29 beträgt damit pro Schulbezirk maximal ca. 0,7 Züge (entspricht knapp 3 Klassen). Aufgrund des geringen Kapazitätsüberhanges und der Wegebeziehungen kann damit auf keine Bestandsgrundschule 
verzichtet werden. Wenn in einzelnen Schulbezirken Kapazitätsüberhänge entstehen und zusätzliche Kapazitäten geplant waren, wurde in der Fortschreibung der Schulbaustrategie auf neue Grundschulen verzichtet, diese werden z.T. als 
Auslagerungsschulen vorgesehen oder sie fallen als Neubau und Kapazitätserweiterung weg. Kapazitätserweiterungen im Zuge von Sanierungen wurden auf ihre Notwendigkeit  kritisch geprüft. 
Fehlende Kapazitäten müssen über die Doppelnutzung von Unterrichtsräumen für Schule und Hort kompensiert werden.
2028/292027/28
bauliche Kapazitätsveränderungen im Schuljahr
2033/342032/332031/322030/312029/30
Relative Zügigkeit: Anzahl Klassen IST dividiert durch Zahl der aufgewachsenen Klassenstufen
aktuelle 
Klassenzahl 
2025/26 (3)
Grundschulen
relative Zügigkeit 
(1) nach aktueller 
Belegung SJ 
2025/26
1/5
35 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VIII-Ifo-01382
Vorauss. Bedarf an Zügen nach SEP 2024 105 108 110 109 107 104 102 99 96 94
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen nach SEP 2024 98 98 95 92 90 88 87 80 78 80
Straße / Standort Name / Bezeichnung
Summe Züge IST  606 107,2 97 101,75 101,75 104,75 104,75 104,75 105,75 102,75 99,75 99,75
Kapazitätserweiterungen
1 44 Uhlandstraße 28 Schule am Adler -3
2 43 Schulstraße 6 Schule Mölkau 0 0 0 0 0 0
3 44 11 A Antonienstraße 24 Schule am Adler (A) 3 0 0 0 0 0
4 42 Dösner Weg 27 Caroline-Neuber-Schule (Umzug, ehem. G.-
Schumann-Schule) (B) 0 0 0 0 0 0
5 46 4 B Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße 3 0 0 0 0
6 788 4 D Paul-Gruner-Straße 50 Petrischule (Umzug Glockenstraße) -2,25 0 0 0 0
7 47 10 A Krönerstraße 3 Oberschule Ihmelsstraße 0 0 0 0 0 0
8 48 5 A Hainbuchenstraße 13 Schule Hainbuchenstraße 0 0 0 0 0 0
9 75 3 B Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Martin-Herrmann-Straße (temp.) (4) 3 -3
10 110 4 A Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schule 0 0 0 0 0 0
11 128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 0 0 0 0 0 0
12 779 11 B Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Straße -3 0 0 0 0
13 779 11 B Uhlandstraße 28 Georg-Schwarz-Straße (neu) 3
14 158 8 B Heinrichstraße 43 125. Schule 1 0 0 0 0
15 497 x Kolmstraße (o. HNR.) Schule Kolmstraße 0 0 3 0 0
16 687 41 B Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule 0 0 0 0 1
17 959 Max-Planck-Straße 1-3 205. Schule (bis Fertigstellung Mockau) -3
18 753 21 D Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) 205. Schule (OS Mockau) 3
19 958 Anhalter Straße 1 Schule Katzmannstraße Vorinterim 3 -3
20 574 35 A Katzmannstraße (o. HNr.) temp. Oberschule Katzmannstraße 3 -3,00
21 800 36 A Bästleinstraße 14 20. Schule (Erweiterung) 1 0 0 0 0 0
bauliche Kapazitätsveränderungen im Schuljahr 4 4,75 0 3 0 0 1 -3 -3,00 0,00
Differenz (negativ = fehlende 
Züge) (2) -8,00 -6,25 -8,25 -4,25 -2,25 0,75 3,75 3,75 3,75 5,75
Auslastung 108% 106% 108% 104% 102% 99% 96% 96% 0,96 0,94
(1)
(2)
(3) Kenntnisstand 07/2025 (SaxSVS)
(4) Entsprechend VIII-DS-00238 temporäre Oberschule; bis 07/27 Außenstelle der 56. Schule, dann eigenständig 
(A)
(B) 
Reduzierung
Erhöhung
Veränderung gegenüber letztem Sachstandbericht
2032/33 2034/352033/342029/302028/29Oberschulen 2025/26 2026/27 2027/28
lfd. 
Nr. ID TF
Während der Sanierung Interim im Objekt Uhlandstraße 28, 3-Zügigkeit kann gewährleistet werden.
Durch Sanierung vorübergehend Wegfall von 4 Zügen, nach Sanierung Umzug der Petrischule in das Objekt Glockenstraße und Wegfall Objekt Petrischule.
Relative Zügigkeit: Anzahl Klassen IST dividiert durch Zahl der aufgewachsenen Klassenstufen
relative 
Zügigkeit (1) 
nach 
aktueller 
Belegung SJ 
2025/26
aktuelle 
Klassen- 
zahl 
2025/26 (3)
Fehlende Kapazitäten müssen über die Nutzung von Gruppenräumen und Fachunterrrichtsräumen für anderen Räumen kompensiert werden.
2030/31 2031/32Schulbau-
strategie
VII-DS-07361-
DS-01-NF-01 
ohne Block
Schulbau-
strategie
VII-DS-
07361-DS-
01-NF-01 
Blockfolge
Schulbau-
strategie
VII-DS-07361-
DS-01-NF-01 
Block
2/5
36 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VIII-Ifo-01382
Vorauss. Bedarf an Zügen nach SEP 2024 101 104 108 110 111 112 111 109 106 103 103
Vorauss. Bedarf an Eingangsklassen nach SEP 2024 113 113 110 107 104 102 101 92 90 93 93
Straße / Standort Name / Bezeichnung
Summe Züge IST  794 108,8 100,0 106,0 106,0 108,0 108,0 111,0 111,0 111,0 106,0 106,0 106,0
Kapazitätserweiterungen
1 801 x Mannheimer Straße 128 a/b Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule 1 0 0 0 0 0
2 127 x Miltitzer Weg 2-4 Max-Klinger-Schule 0 0 0 0 0 0
3 94 10 A Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße 0 0 0 0 0 0
4 91 x Philipp-Rosenthal-Straße 61-63 Johanna-Moosdorf-Schule 0 0 0 0 0 0
5 56 x Annemarie-Renger-Straße 19 Schule Hauptbahnhof-Westseite 0 0 0 0 0 0
6 454 x Messe-Allee 19 Marie-Curie-Schule 0 0 0 0 0
7 374 x Heinrichstraße 36A Schule Schraderhaus 4 0 0 0 0
8 957 Paul-Gruner-Straße 50 Immanuel-Kant-Schule Außenstelle 
(geplant) 2 -2
9 678 18 A Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 0 0 0 0 0 -1
10 565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule (Erweiterung)
11 787 x Friesenstraße 8 Schule Friesenstraße 3
12 889 9 B Georg.-Maurer-Straße 25 Auslag.schule mit temp. gymn. Nutzg. 2 -2
13 621 40 A Phillipp-Reis-Straße (o. HNr.) Auslagerungsschule - NEU 0 0 0 0
bauliche Kapazitätsveränderungen im Schuljahr 1 6 0 2 0 3 0 0 -5 0 0
-1,05 1,95 -2,05 -2,05 -3,05 -1,05 -0,05 1,95 -0,05 2,95 2,95
101% 98% 102% 102% 103% 101% 100% 98% 100% 97% 97%
(1)
(2)
(3)
Reduzierung
Differenz (negativ = fehlende Züge) (2) - Summe Züge IST - Züge Soll nach 
SNP
Auslastung (Züge SOLL / Züge IST)
Relative Zügigkeit: Anzahl Klassen IST dividiert durch Zahl der aufgewachsenen Klassenstufen
2035/362031/322025/26 2026/27
lfd. 
Nr. ID TF
Schulbau-
strategie
VII-DS-
07361-DS-01-
NF-01 
Block
Schulbau-
strategie
VII-DS-
07361-DS-01-
NF-01 
Blockfolge
Schulbau-
strategie
VII-DS-
07361-DS-01-
NF-01 
ohne Block
Erhöhung
Veränderung gegenüber letztem Sachstandbericht
2034/35
Fehlende Kapazitäten müssen über die Nutzung von Gruppenräumen und Fachunterrrichtsräumen für anderen Räumen kompensiert werden.
Kenntnisstand 07/2025 (SaxSVS)
2032/33 2033/34
aktuelle 
Klassen- 
zahl 2025/26 
(3)
relative 
Zügigkeit (1) 
nach aktueller 
Belegung SJ 
2025/26 (3)
2027/28 2028/29 2029/30 2030/31Gymnasien
3/5
37 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VIII-Ifo-01382
Bedarf an Zügen = Soll lt. SNP
Primarstufe 0 0 5 5 5 5 5 5 5
Sekundarstufe I 0 0 5 5 5 5 5 5 9
Sekundarstufe II 0 0 3 3 3 3 3 3 5
Straße / Standort Name / Bezeichnung Modell
1 349 x Delitzscher Straße (o.HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Modell 4-4-2
2 749 17 B Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg GMS Modell 5-5-3 X
3 305 14 A Uranusstraße / Saturnstraße Schule Uranusstraße Modell koop. GS- OS
4 494 12 A Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Modell 4-4-2
5 19 42 B Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Martin-Herrmann-Straße Modell koop. GS- OS x
Kapazitätserweiterungen 
Primarbereich Klassenstufe 1-4
6 749 17 B Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg GMS Modell 4-4-2 0 5 5 5 5 5 5 5 5
7 305 14 A Uranusstraße / Saturnstraße Schule Uranusstraße GMS Modell 5-5-3 0 0 0 0 0 0 0
8 349 Delitzscher Straße (o.HNr.) Schule am Freiladebahnhof Modell koop. GS- OS 0 0
9 494 12 A Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Modell 4-4-2 0 0
10 19 42 B Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Martin-Herrmann-Straße Modell koop. GS- OS
Kapazitäten Primarbereich 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5
Sekundarbereich I Klassenstufe 5-10
11 349 x Delitzscher Straße (o.HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Modell 4-4-2 0
12 749 17 B Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg GMS Modell 5-5-3 5 5 5 5 5 5 5 5
13 305 14 A Uranusstraße / Saturnstraße Schule Uranusstraße Modell koop. GS- OS 0 0
14 494 12 A Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Modell 4-4-2 0 0 0
15 19 42 B Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Martin-Herrmann-Straße Modell koop. GS- OS 4 4
Kapazitäten Sekundarbereich I 0 0 5 5 5 5 5 5 9 9
Sekundarbereich II Klassenstufe 11-12
16 349 x Delitzscher Straße (o.HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Modell 4-4-2 0
17 749 17 B Dösner Weg 39-41 Schule am Dösner Weg GMS Modell 5-5-3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 305 14 A Uranusstraße / Saturnstraße Schule Uranusstraße Modell koop. GS- OS 0 0
19 494 12 A Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Modell 4-4-2 0 0 0
20 19 42 B Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Martin-Herrmann-Straße Modell koop. GS- OS 2 2
Kapazitäten Sekundarbereich II 0 0 3 3 3 3 3 3 5 5
Summe Kapazitätserweiterungen 0 13 0
Summe Kapazitäten NEU 0 0 13 13 13 13 13 13 19 19
Reduzierung
Erhöhung
Veränderung gegenüber letztem Sachstandbericht
2027/282025/26 2026/27
lfd. 
Nr.
Bestand an Zügen aus Vorjahr
ID TF
Schulbau-
strategie
VII-DS-
07361-DS-01-
NF-01 
Block
Schulbau-
strategie
VII-DS-
07361-DS-01-
NF-01 
Blockfolge
Schulbau-
strategie
VII-DS-07361-
DS-01-NF-01 
ohne Block
Gemeinschaftsschulen 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32 2034/352032/33 2033/34
4/5
38 von 39 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule Kapazitäten Schulen Anlage 5
zu VIII-Ifo-01382
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort ursprünglich geplante Schulart
1 670 1 A Witzlebenstraße (o.HNr.) Grundschule 0 0 x 0
2 337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 x
3 889 9 B Georg-Maurer-Straße 25 Grundschule 0 0 x 0
4 621 40 D Phillipp-Reis-Straße (o. HNr.) Gymnasium 0 0 0
(*)
Reduzierung
Erhöhung
Veränderung gegenüber letztem Sachstandbericht
Im Hinblick auf zukünftig zurückgehende Schülerzahlen hat die Stadt Leipzig mit der Fortschreibung der sogenannten Schul- und Kitabaustrategie Anpassungen vorgenommen. Einige Schulbauprojekte, 
welche bisher als neue und eigenständige Schule geplant waren, sind nun zunächst als sogenannte Auslagerungsschulen vorgesehen. Diese Auslagerungsschulen sollen dazu dienen, die sich in der 
umliegenden Nachbarschaft befindenden Bestandsschulen in ebendiese Auslagerungsschulen auslagern zu können, um die Bestandsschule zu sanieren. Zugleich bieten diese Auslagerungsschulen die 
Möglichkeit, im Bedarfsfall durch Neugründung von Schulen oder Einrichtung von Außenstellen Kapazitätsengpässen entgegenzuwirken.
lfd. 
Nr. ID TF
Schulbau-
strategie
VII-DS-
07361-DS-01-
NF-01 
Block
Schulbau-
strategie
VII-DS-
07361-DS-01-
NF-01 
Blockfolge
Schulbau-
strategie
VII-DS-
07361-DS-01-
NF-01 
ohne Block
Auslagerungsschulen (*) 2031/32 2032/33 2033/342030/312025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30
5/5
39 von 39 in Zusammenstellung