Planungsbeschluss - Neubau Kindertageseinrichtung, Poetenweg 24
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-01311
Datum: 2021-03-09
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/10
 
Ratsversammlung 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VII-DS-01311 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
 
Betreff: 
Planungsbeschluss - Neubau Kindertageseinrichtung, Poetenweg 24 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
FA Jugend, Schule und Demokratie   Vorberatung 
FA Finanzen   Vorberatung 
FA Stadtentwicklung und Bau   Vorberatung 
Jugendhilfeausschuss   Vorberatung 
SBB Nord   Anhörung 
Grundstücksverkehrsausschuss   Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
Ratsversammlung  21.04.2021 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Planungsbeschluss für den Neubau der Kindertageseinrichtung mit 105 Plätzen im 
Poetenweg 24 wird gefasst. 
 
2. Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphase 1-4 HOAI) 
betragen 335.000 €. 
 
3. Die Auszahlungen sind im PSP-Element „Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung“  
(7.0001991.700) in den Haushaltsjahren wie folgt veranschlagt/geplant:  
 
2019: 15.000 € 
2020: 
2021: 
135.000 € 
0 € 
2022: 185.000 € 
 
4. Die Immobilie der ehemaligen Kita Poetenweg 22 ist am Markt zum Tausch mit dem 
Ziel anzubieten, ein Grundstück zu erhalten, das für die Erreichung kommunaler Ziele 
geeignet ist. 
 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Stadtbezirk Nord 
Zusammenfassung: 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 

2/10
 Sonstiges: 
 
Zur Sicherung der notwendigen Kapazitäten gemäß dem Gesetz über 
Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) müssen mittel- und langfristig die benötigten 
Kindertageseinrichtungskapazitäten im Stadtbezirk Nord zur Verfügung gestellt werden. Dazu 
soll ein Neubau für 105 Plätze im Poetenweg 24 geschaffen werden, der die aufgrund von 
Mängeln und zahlreichen Auflagen geschlossene Kindertageseinrichtung Poetenweg 22 
(denkmalgeschützter Altbau) ersetzen soll. Die Immobilie Poetenweg 22 wird für kommunale 
Zwecke nicht mehr benötigt und soll am Markt zum Tausch angeboten werden. 
  
3/10
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2019 2022 335.000 7.0001991.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja  Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
4/10
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele:  
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
 
 
 
 
  
5/10
 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage  
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur -wandelanpassung) 
  
      
  
  Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  
keine / Aussage nicht 
möglich  
erneuerbar 
 
fossil 
  Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  
Aussage nicht möglich 
 
ja 
 
nein 
  Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)   
Aussage nicht möglich 
 
ja 
 
nein 
  Mindert die Auswirkungen des Klima-
wandels (u. a. Entsiegelung, Regen-
wassermanagement) 
 
Aussage nicht möglich 
 
ja 
 
nein 
  
      
  
  Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  
ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  
nein 
  
      
  
  Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  
ja (Prüfschema endet hier.) 
      
     
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. leipzig.de) 
  
                          
ja  
 nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  
 nicht berührt (Prüfschema endet hier.) 
                
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  
      
  
  
 
 Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  
  
 liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  
   
wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
    
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
Nicht erforderlich. 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
Nicht erforderlich. 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
Nicht erforderlich. 
 
III.  Strategische Ziele 
Die geplante Maßnahme dient der Schaffung sozialer Stabilität im Ortsteil in Verbindung mit 
der Förderung der Chancengleichheit gemäß den Zielen der Integrierten Stadtentwicklung.  
Mit dem Neubau der Kindertageseinrichtung Poetenweg 24 (Gemarkung Gohlis, Flurstücke 
10/4, 10/1, 426/2) werden zur Sicherung der Leipziger Kinderbetreuung zukunftsorientierte 
Kindertageseinrichtungsangebote im Stadtgebiet geschaffen. 
  
6/10
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
 
Bedingt durch zahlreiche Auflagen, verbunden mit gravierenden Schäden an der Bausubstanz, 
war die Schließung der Kindertageseinrichtung Poetenweg 22 notwendig. So sind zum 
Beispiel im Objekt Holzbalkendecken vom echten Hausschwamm befallen. Aber auch der 
gesamte Dachaufbau bedarf einer Erneuerung verbunden mit einem Austausch kanzerogen 
wirkender Dämmmaterialien. 
Nach entsprechenden umfangreichen Voruntersuchungen wurde eine Sanierung des 
Bestandsgebäudes aus funktionalen und wirtschaftlichen Gründen verworfen. So betragen die 
geschätzten Kosten bei einer Sanierung ca. 44.600 € pro Platz gegenüber ca. 39.400 € beim 
Neubau. Eine einheitliche Baupreissteigerung von 3,35 % pro Jahr bis zur Realisierung 2023 
wurde dabei sowohl beim Alt- als Neubau bereits berücksichtigt. 
Hohe Anforderungen des Denkmalschutzes, verbunden mit der funktional nicht geeigneten 
Bausubstanz und Baustruktur des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes, eines historisch 
luxuriösen Geschosswohnungsbaus, führen beim Altbau zu überdurchschnittlich hohen 
Kosten und hohen Kostenrisiken. U.a. bestehen Defizite im Bereich des standardmäßigen 
Raumprogramms für Kindertageseinrichtung. So sind beispielsweise bei einer 
angenommenen Kapazität von ca. 105 Plätzen nach einer Flächenprüfung kein 
Personalaufenthaltsraum und Projektraum darstellbar. Des Weiteren besteht eine 
Beschränkung der Ausgabeküche auf „Cook and Hold“ sowie eine eingeschränkte Umsetzung 
der Barrierefreiheit. Daraus resultierend ist eine Nutzung als integrative 
Kindertageseinrichtung nicht möglich. Weitere Einschränkungen sind aufgrund 
denkmalpflegerischer Belange zu erwarten.  
Aber auch eine teilweise ungenügende Belichtung und Belüftung der Gruppenräume schränkt 
die Nutzung ohne wesentlichen Umbau erheblich ein.  
Zur Sicherung des mittelfristigen Bedarfes an Kindertageseinrichtungs-Plätzen im Stadtteil ist 
die Etablierung einer Ersatzeinrichtung unumgänglich. Zielstellung dieser Vorlage ist nunmehr 
die Fassung des Planungsbeschlusses für den Neubau der Kindertageseinrichtung auf dem 
westlichen Nachbargrundstück. Vorgesehen ist die Durchführung des notwendigen VgV-
Verfahrens verbunden mit einem Konzeptvorschlag zur Bebauung in Form einer Entwurfsidee. 
Die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung wird sich im Ortsteil Gohlis-Süd, Stadtbezirk 
Nord befinden und soll als integrative Einrichtung betrieben werden. Die geplante 
Gesamtkapazität beträgt ca. 105 Kinder, davon sind 30 Plätze für Kinder im Krippenbereich 
vorgesehen.  
Im Ortsteil Gohlis-Süd befinden sich gegenwärtig 10 Kindertageseinrichtungen mit 983 
Plätzen, davon 250 für Krippenkinder. Gemäß der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung 
steigt der Bedarf im Ortsteil bis 2025 weiter an. Auch in den angrenzenden Ortsteilen Gohlis-
Mitte und Zentrum-Nord kann der ortsteileigene Bedarf aktuell nicht gedeckt werden. Zur 
Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ist deshalb die 
Kindertageseinrichtung Poetenweg 24 erforderlich. 
Der geplante Ersatzneubau Poetenweg 24 mit 105 Plätzen ist im Kitabauprogramm der Stadt 
Leipzig enthalten. 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
Der Neubau der Kindertageseinrichtung wird auf dem Grundstück Poetenweg 24, einem Teil 
des ehemaligen Freigeländes der geschlossenen Kindertageseinrichtung Poetenweg 22, 
eingeordnet.  
Geprägt durch das städtebaulich und architektonisch hochwertige Umfeld, wie das Gohliser 
Schlößchen, aber auch die geschlossene Blockrandbebauung aus dem Anfang des letzten 
Jahrhunderts, ist ein adäquater Baukörper in Abstimmung mit der Stadtplanung und dem 
7/10
Denkmalschutz zur Nutzung als Kindertageseinrichtung zu entwickeln.  
Notwendige Freiflächen von 10 m2 pro Kind sind über das betreffende Grundstück (Flurstücke 
10/1,10/4, 426/2, Gemarkung Gohlis) hinaus auf dem Nachbargrund (Flurstück 9, Gemarkung 
Gohlis) nachzuweisen. Hierzu wird perspektivisch ein Teil dieses Außengeländes abgetrennt.  
Die historische Vorgartenzone etc. soll entsprechend vor der zukünftigen 
Kindertageseinrichtung fortgeführt werden.  
Grundlage für die konkrete Entwurfsplanung sind die baulichen Standards für 
Kindertageseinrichtung in Anlehnung an das Musterprogramm für 105 Plätze (75 
Kindergarten-/ 30 Krippenkinder).  
Bei der Planung werden die beschlossenen Maßnahmen des Sofortprogramms zum 
Klimanotstand berücksichtigt. 
Die Kindertageseinrichtung soll kommunal betrieben werden. 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Planungsbeschluss 03/2021 
VgV-Verfahren 10/2021 
Abschluss Planung LP 1-3  05/2022 
Baubeschluss 07/2022 
Baubeginn 02/2023 
Baufertigstellung 11/2024 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
4.1 Investitionsaufwand 
 
Entgegen der ursprünglichen Annahme und Anmeldung von Finanzmitteln im Doppelhaushalt 
2019/2020 zur Ertüchtigung der Altbausubstanz der Kindertageseinrichtung Poetenweg 22 
wurde sich für einen Ersatzneubau entschieden. Bedingt durch die damit verbundenen 
Verzögerungen im Laufe der Voruntersuchungen für einen Neubau konnten die 
Jahresscheiben nicht wie geplant abfinanziert werden. Neben deutlich höheren Kosten als 
ursprünglich angenommen (u.a. resultierend aus gestiegenen Planungs- und Baupreisen, 
aber auch aus unvorhergesehenen Mehraufwendungen sowie der Berücksichtigung von Kunst 
am Bau) erfordern diese eine Anpassung der Gesamtfinanzierung.  
 
Kostenermittlungsstufe: Kostenrahmen gem. Voruntersuchung 
KG-Nummer  Kostengruppe  Kosten 
100 Grundstück 0 € 
200 Herrichten des Grundstücks  55.000 € 
300 Bauwerk- Baukonstruktion   2.215.620 € 
 € 400 Bauwerk-Technische Anlage  551.540 € 
500 Außenanlagen   272.690 € 
600 Ausstattung und Kunstwerke * 250.985€ 
700 Baunebenkosten  794.565 € 
100-700 Summe  4.140.400€ 
* In der Kostengruppe 600 werden die voraussichtlichen Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung 
i. H. v. 144.900 € berücksichtigt.  
8/10
** inkl. 3,35 % Baupreissteigerung pro Jahr berücksichtigt   
 
Die Kosten für Kunst am Bau werden auf 41.510 € festgeschrieben und entsprechen 1,5 % 
der Summe der Kosten in den Kostengruppen 300 und 400 (s. Vorlage VII-DS-00232, Punkt 
3.1 der Richtlinie). Die ermittelte Summe enthält sowohl Herstellungs- als auch Honorarkosten 
und wird zunächst der Kostengruppe 600 vollständig zugeschrieben. Eine Präzisierung der 
Unterteilung in die entsprechenden KG erfolgt mit dem Baubeschluss. 
 
 
4.2 Finanzierungsplan 
 
Die Planungskosten für die Leistungsphasen 1-4 betragen 335.000 € und sind wie folgt 
vorgesehen/geplant: 
 
PSP-Element „Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung“ (7.0001991): 
 
Jahr   Bis 2021 2022 Gesamt 
Auszahlungen  150.000  185.000  335.000 
Fördermittel 0 0 0 
Anteil Stadt  150.000  185.000  335.000 
Angaben in € brutto 
Von den für die Planung benötigten Mitteln i. H. v. insgesamt 335.000 € ist ein Betrag i. H. v. 
150.000 € in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 veranschlagt. Die noch verfügbaren Mittel 
werden nach 2021 übertragen. Bedingt durch umfangreichere interne und externe 
Abstimmungen zum Umgang mit der Altbausubstanz und die damit einhergehende 
Verschiebung der ursprünglichen Terminschiene werden die ursprünglich vorgesehenen Mittel 
für 2021 noch nicht benötigt und stehen zur kurzfristigen Deckung bereit.  
Unter der im Frühjahr 2020 getroffenen Annahme, dass eine Auftragsbindung im 
Haushaltsjahr 2020 mit liquiditätswirksamen Abfluss im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 250.000 € 
benötigt wird, wurden diese gemäß bestätigter Vorlage VII-DS-00870 „Auslösung von 
Planungs- und Bauleistungen zur weiteren Umsetzung des Schul- und Kitabauprogrammes in 
2020 i. V. m. überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO“ bereitgestellt. 
Bedingt durch die dargestellten Verzögerungen wurden die im Rahmen der o.g. Vorlage 
bereitgestellten Auftragsbindungsmittel nicht benötigt.  
Nach Fertigstellung der Leistungsphase 3 ist vorgesehen, einen Antrag auf Fördermittel für 
den Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung Poetenweg 24 zu stellen, sofern ein 
Fördermittelprogramm existiert.  
 
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung 
 
Die bisherige Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung gemäß des genehmigten 
Haushaltsplanes 2019/2020 wurde im Rahmen der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 
2021/2022 angepasst und stellt sich wie folgt dar:  
  
9/10
 
PSP-Element „Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung“ (7.0001991): (ohne kons. Ausstattung) 
 
 
Die Maßnahme war gemäß Haushaltsplan 2019/2020 zunächst mit Fördermitteln untersetzt. 
Aufgrund des Planungsstandes konnte die Maßnahme im aktuellen Förderprogramm 
„Bildungsinfrastruktur“ nicht berücksichtigt werden.  
Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch kein konkretes neues Fördermittelprogramm bekannt. 
Die derzeitige Projektplanaufstellung zur Umsetzung stellt sich wie folgt dar:  
 
Die voraussichtlichen Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung i. H. v. 144.900 € werden 
im Rahmen der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2024 
im Ergebnishaushalt vorgesehen.  
Eine genauere Einplanung von Bauabläufen und benötigten Mitteln kann jedoch erst mit 
Vorliegen der LP3 konkretisiert werden. Im Rahmen der Baubeschlussfassung werden die 
benötigten Mittel entsprechend des Bedarfes angepasst. Eine Einordnung der dann benötigten 
liquiden Mittel sowie Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2023ff. erfolgen im 
Rahmen der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2023/2024ff. innerhalb des Budgets des 
Fachamtes. 
 
4.4  Folgekosten 
 
Die Folgekosten können erst in der Vorlage zum Baubeschluss aufgezeigt werden. Grundlage 
bildet die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung). 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Die Auswirkungen auf den Stellenplan werden mit der Vorlage zum Baubeschluss benannt. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
10/10
Es ist folgendes Beteiligungskonzept vorgesehen. Die Leitung der zukünftigen 
Kindertageseinrichtung wird prozesshaft in der weiteren Planung beteiligt. Gegenstand der 
Beteiligung ist im Wesentlichen die innere Gestaltung des Gebäudes und die Gestaltung der 
Außenanlagen. 
Die Information an die interessierte Öffentlichkeit wird in einer öffentlichen Sitzung des 
Stadtbezirksbeirats erfolgen. 
 
7. Besonderheiten  
 
Das denkmalgeschützte Gebäude im Poetenweg 22 mit anteilig ca. 670 m² Grundstücksfläche 
wird als Kindertagesstätte sowie für andere kommunale Zwecke nicht mehr benötigt. 
Gleichwohl sollte die Immobilie aufgrund der sehr guten Lage sowie der Denkmalseigenschaft 
und der damit verbundenen steuerlichen Vorteile attraktiv für Investoren sein. Für die Stadt 
Leipzig hingegen ist es nicht möglich, die steuerlichen Vorteile aus der erhöhten Abschreibung 
nach § 7i EStG zu nutzen. Da das Wertpotential der Immobilie im gesamten Umfang nur von 
Dritten aktiviert werden kann, erscheint eine Vermarktung sinnvoll. Entsprechend den Zielen 
der Stadt Leipzig bei Grundstückstransaktionen scheidet ein schlichter Verkauf dabei aus. 
Vollstellbar ist ein Grundstückstausch gegen ein Grundstück, was für die Erfüllung 
kommunaler Aufgaben geeignet ist. Um an entsprechende Grundstücksangebote zu 
gelangen, bietet sich das Instrument der Ausschreibung an. Tauschwillige Investoren werden 
dadurch gebeten, entsprechende Tauschgrundstücke anzubieten. Die Auswahl des 
geeignetsten Tauschgrundstücks erfolgt dann anhand vorab bekanntgemachter 
Eigenschaften, wie Lage, Bebaubarkeit, Größe usw. Letztendlich handelt es sich um ein 
Konzeptverfahren, bei dem Dritte potentielle Tauschgrundstücke benennen auf denen 
anschließend ein Vorhaben durch die Stadt Leipzig realisiert werden kann. So können 
Tauschgrundstücke für die soziale Infrastruktur oder den sozialen Wohnungsbau genutzt 
werden. 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Bei Nichtbeschluss dieser Vorlage ist die Versorgung mit Kindertageseinrichtungs-Plätzen an 
diesem Standort gefährdet. Die mittel- und langfristige Bereitstellung der benötigten Kapazität 
kann an diesem Standort sonst nicht abgesichert werden. 
 
Anlage: 
Anlage 1: Lageplan zum Standort 
 
 
 
 
Erstellt für Maßstab 1:500
Poetenweg 24
Erstellungsdatum 21.04.2020
Manuela Händel
Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung
erstellt durch:
´
0 5 m
Poetenweg 22
(ehemalige Kita)
Poetenweg
(Grundstück für Neubau)