Präzisierung VI-DS-05899-NF-21 Sammelplanungs- und Baubeschluss in Bezug auf die Teilmaßnahme Kapazitätserweiterung Schule am Leutzscher Holz
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-01029
Datum: 2020-04-08
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/18
 
Ratsversammlung 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VII-DS-01029 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
 
Betreff: 
Präzisierung VI-DS-05899-NF-21 Sammelplanungs- und Baubeschluss in Bezug auf die 
Teilmaßnahme Kapazitätserweiterung Schule am Leutzscher Holz 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Jugend und Schule   Vorberatung 
FA Finanzen   Vorberatung 
SBB Alt-West   Anhörung 
FA Stadtentwicklung und Bau   Vorberatung 
Ältestenrat    
Ratsversammlung  29.04.2020 Beschlussfassung 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Beschluss VI-DS-05899-NF-21 wird aktualisiert und angepasst.  
Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 8 (3) Nr. 18 
in der zurzeit gültigen Fassung). 
 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich gegenüber dem Beschluss VI-DS-
05899-NF-21 von 5.500.000 € um 2.297.000 € auf 7.797.000 €. Der städtische Anteil 
beträgt 4.662.000 €.  
 
3. Die investiven Auszahlungen i. H. v. 7.600.000 € waren/sind im PSP-Element „172. 
Schule, Erweit. Systembauw.“ (7.0001738.700) in den Haushaltsjahren wie folgt 
geplant/vorgesehen: 
 
2017: 60.000 €  
2018: 660.000 €  *       
2019 1.075.000 €  
2020 3.855.000 €  
2021 1.950.000 €  
Summe 7.600.000 €  
 
* Davon wurde ein Betrag i. H. v. 50.000 € im PSP-Element „Zentrale Planungsmittel 
– Schulbau“ (7.0001104) bereitgestellt.  
 
Der Mittelbedarf für die Jahresscheibe 2021 ist im Rahmen der Haushaltsplanung 
2021/2022 innerhalb des Zuschussbudgets des Fachamtes einzuplanen. 
 
 

2/18
4. Die Einzahlungen i.H.v. 3.135.000 € sind im PSP-Element „Zweckgebundene 
Zuwendungen von Dritten“ (7.0001738.705) in den Haushaltsjahren wie folgt 
geplant/vorgesehen: 
 
2020: 1.299.600 € 
2021: 1.835.400 € 
 
5. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung i. H. v. 149.000 € sind im PSP-
Element „Schule am Leutzscher Holz (GS)“ (1.100.21.1.1.01.53) im Haushaltsjahr 
2021 vorgesehen.  
 
Diese zusätzlich benötigten Mittel werden im Rahmen der Haushaltplanung 
2021/2022 berücksichtigt und entsprechend durch das Fachamt angemeldet. 
 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Stadtbezirk Alt-West.  
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
 
Inhalt ist der Ausbau der derzeit 3,5-zügigen auf eine fünfzügige Grundschule. Aufgrund neuer 
tiefergehender Erkenntnisse aus dem Planungsprozess entstehen bei der Anbindung 
zwischen Bestands- und Neubaubereich Mehrkosten im Bestandsbau sowie erhöhte 
Aufwendungen zur Gewährleistung der Sicherheit während des Baus bei laufendem 
Schulbetrieb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/18
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2021  197.000 1.100.21.1.1.01.53 
Finanzhaushalt Einzahlungen 2020 
2021  1.299.600 
1.835.400 7.0001738.705 
 Auszahlungen 
2018 
 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
 
50.000 
 
60.000 
610.000 
1.075.000 
3.855.000 
1.950.000 
7.0001104.700 
 
 
 
7.0001738.700 
 
 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? x nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2022 
(anteilig)  
2023 ff. 
 
32.203 
 
70.445 
1.100.21.1.1.01.53 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
4/18
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht erforderlich.  
 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Um die Fertigstellung zum Schuljahr 22/23 zu gewährleisten, muss die Ausschreibung der 
GU-Vergabe im Mai 2020 erfolgen. Voraussetzung ist die Beschlussfassung der Vorlage in 
der Ratsversammlung im April 2020 zur Bereitstellung der erforderlichen Mittel. 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht erforderlich.  
 
 
5/18
 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Eines der Ziele aus dem Stadtentwicklungskonzept ‚Leipzig 2030 - Leipzig wächst nachhaltig‘ 
ist die Schaffung von sozialer Stabilität. Diese schließt unter anderem den 
Handlungsschwerpunkt ‚Zukunftsorientierte Kita- und Schulangebote‘ ein. Es soll eine 
bedarfsgerechte Bildungsinfrastruktur und eine Versorgung des Stadtgebietes mit 
entsprechenden Grundschulkapazitäten sichergestellt werden. Der Erweiterungsbau am 
Grundschulstandort Prießnitzstraße 19 wird die Kapazität des Schulgebäudes von aktuell 3,5 
Zügen auf 5 Züge erhöhen und schafft somit die Möglichkeit, in Anlehnung an die 
Schulbaustandards für Neubauten, zukunftsorientierte Schulangebote im Stadtbezirk Alt-West 
und im Stadtteil Lindenau zu schaffen. Das zukünftige barrierefreie Gebäude verbessert die 
Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt.  
 
IV. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
Am Standort Prießnitzstraße 19 soll eine Schulerweiterung zum Ausbau einer Fünfzügigkeit 
entstehen. Die Erweiterung entsteht als Erweiterungsbau zur Deckung der entsprechend 
Schulnetzplanung erforderlichen Grundschulplätze im Schulbezirk. 
 
Grundlage bildet der Beschluss VI-DS-05899-NF-21 Sammelplanungs- und Baubeschluss 
sowie Beschluss zum Abschluss von Mietverträgen zur Schaffung zusätzlicher 
Schulkapazitäten (Stand: 20.06.2018) sowie der Beschluss VII-DS-00425-NF-01 
Bereitstellung finanzieller Mittel für die Ausstattung und Folgekosten der 
Sofortschulmaßnahmen - Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO (Stand 11.12.2019). 
 
1.2 Ziel und Entwicklungskonzeption 
 
Ziel ist es, die Schule am Leutzscher Holz, Grundschule der Stadt Leipzig, von einer 
Dreieinhalbzügigkeit um 1,5-Züge auf eine Fünfzügigkeit gem. baulicher Standards für 
Gebäude der Stadt Leipzig zu erweitern und damit die nach Schulnetzplanung 
erforderlichen Grundschulkapazitäten im Schulbezirk nachhaltig zu decken.  
 
 
1.3 Beschreibung des IST-Zustandes 
 
Die Grundschule wird derzeit am Standort mit 3,5 Zügen geführt. Im Schulbetrieb ist es 
aktuell notwendig, alle Allgemeinen Unterrichtsräume in 100%iger Doppelnutzung als 
Horträume zu betreiben. Der Hort besitzt somit keine eigenen Räume. Gemäß 
Anforderungen der baulichen Standards für Gebäude der Stadt Leipzig fehlen Fachräume, 
Nebenräume, integrierte Sanitäreinrichtungen sowie ein angemessenes Foyer in der 
Schule. Darüber hinaus ist die Schule nicht barrierefrei erschlossen. Brandschutztechnisch 
entspricht die Schule den aktuellen Brandschutzanforderungen.   
 
1.4 Ableitung des Bedarfs 
 
Entsprechend der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung der Stadt Leipzig ist in den 
nächsten Jahren mit einer steigenden Zahl wohnhafter Schüler in planungsrelevanten 
Altersgruppen zu rechnen. Für den Stadtbezirk Alt-West besteht der steigende Bedarf vor 
allem auch in Neulindenau bzw. Leutzsch. Diese steigenden Grundschulplatzbedarfe sind 
auch entsprechend im Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig abgebildet.  
6/18
 
 
1.5 Notwendigkeit / Dringlichkeit der Baumaßnahme 
 
Um die aktuellen und zukünftig prognostizierten Schülerzahlen im Schulbezirk sicherstellen 
zu können, ist der Ausbau der Grundschule auf eine Fünfzügigkeit notwendig, da die 
Erweiterungsmöglichkeiten an anderen Schulstandorten im Schulbezirk bereits 
ausgeschöpft und kurzfristig nicht realisierbar sind. Zudem wird eine barrierefreie 
Erschließung der Schule angestrebt.  
 
1.6 Erläuterung des Mehrbedarfs 
 
Mit Abschluss der Entwurfsplanung liegt dem Projekt eine angepasste Kostenberechnung 
zu Grunde. Die investiven Gesamtkosten des Vorhabens betragen demnach 7.600.000 
EUR, was einer Kostensteigerung von 2.100.000 EUR zum Sammelplanungs- und 
Baubeschluss VI-DS-05899-NF-21 bedeutet.  
 
Die Kostensteigerung resultiert zum einen aus tiefergehenden Planungen, die zu neuen 
Erkenntnissen bezüglich der Anforderungen der Technischen Gebäudeausrüstung führten. 
Entgegen den Annahmen in der Vorentwurfsplanung sind für die Verknüpfung von 
Bestands- und Neubau - vor allem auf Seiten des Bestandsgebäudes - erhöhte technische 
Anforderungen notwendig. Dies betrifft z.B. eine neue, separate Hauswasserstation sowie 
neue, vom Bestandsbau unabhängige Elektrohauptverteiler. Zudem ist eine Ergänzung der 
brandschutztechnischen Anforderungen des Schulgebäudes nicht umsetzbar. Für die 
bauordnungsgemäße Zulassung ist ein neues, beide Gebäudeteile umfassendes 
Brandschutzkonzept mit diversen brandschutztechnischen Ertüchtigungen im 
Bestandsgebäude notwendig. 
 
Der Mehrbedarf für diese zusätzlich notwendigen Maßnahmen der Verknüpfung der beiden 
Gebäudeteile sowie der brandschutztechnischen Anforderungen beläuft sich auf ca. 
950.000 EUR.  
 
Aufgrund der allgemeinen Baukostensteigerung im Baugewerbe, bedingt durch die 
konjunkturell anhaltende Auslastung des Baugewerbes, ist mit einer Baukostensteigerung 
- auf Grundlage von Erfahrungswerten aktueller Ausschreibungen - von ca. 12 % zu 
rechnen. Der dadurch entstehende Mehraufwand beläuft sich auf ca. 910.000 EUR.  
 
Zur Gewährleistung des Schulbetriebes während der Bauzeit sind erhöhte bauliche sowie 
organisatorische Schutzmaßnahmen notwendig, da eine Auslagerung der Schule - 
aufgrund fehlender Ausweichstandorte für die Bauzeit - nicht umsetzbar ist.  
Im Zuge Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Baubeschlusses wurde davon ausgegangen, 
dass im Zuge der baulichen Umsetzung der Bestandsfassade (Nordwestseite) diese in den 
Sommerferien 2020 in weiten Teilen geöffnet und anschließend provisorisch - für die Dauer 
der Baumaßnahme - wieder verschlossen werden würde. Dadurch sollte ein autarker 
Baustellenbetrieb sichergestellt werden.  
Nach den tiefergehenden Planungen musste festgestellt werden, dass diese 
Vorgehensweise im Hinblick auf einen störungsarmen Schulbetrieb nicht realisierbar ist, da 
davon auszugehen ist, dass trotz der Trennung zeitweise einige Räumlichkeiten des 
Schulbetriebes außer Betrieb genommen werden müssten. Gleichzeitig würde die Schule 
auf der gesamten Breite - über die Dauer von zwei Jahren - durch Lärm und Staub 
beeinträchtigt werden. Aus diesem Grund ist eine alternative baulogistische Lösung 
anzuwenden um die Schule - aufgrund schulbetrieblicher sowie sicherheitsrelevanter 
Aspekte - vom Baugeschehen zu trennen. 
 
Der neu erarbeitete Bauablauf sieht einen Bau in zwei Bauabschnitte gegliedert vor. 
Zunächst wird die nordöstliche Hälfte inklusive neuem Treppenhaus in allen Etagen neue 
Sanitäranlagen für die gesamte Schule sowie die Erweiterung der Küche bis zum 
Schuljahresbeginn 2021/22 errichtet. Damit kann die neue Küche und die kompletten 
7/18
Sanitäranlagen in Betrieb genommen werden und das Baugeschehen auf der 
Nordwestseite begonnen werden. Mit dieser Vorgehensweise werden eine dauerhafte 
Speiseversorgung und die Funktionsfähigkeit der sanitären Anlagen für die gesamte 
Bauzeit von zwei Jahren sichergestellt. Darüber hinaus wird ist die Belastung des laufenden 
Schulbetriebes so weit wie möglich minimiert, da es durch diese Vorgehensweise bei 
beiden Bauabschnitten immer einen Gebäudeteil gibt, in dem kein Baustellenbetrieb 
stattfindet.  
 
Die Kosten für diese bautechnologisch notwendigen Änderungen der 
Sicherungsmaßnahmen während der Bauzeit und die damit verbundene Aufgliederung in 
zwei Bauabschnitte inklusive Zulagen für lärmintensive Arbeiten außerhalb der üblichen 
Arbeitszeiten betragen ca. 240.000 EUR.  
 
 
1.7 Alternativlösungen 
 
Alternative Maßnahmen zur Kompensation des Mehrbedarfes sind nicht umsetzbar, da es 
sich bei den o.g. Mehraufwendungen um sicherheitsrelevante und bautechnologisch 
notwendige Maßnahmen handelt. Bei einer Nichtumsetzung der o.g. Maßnahmen zur 
Verknüpfung der beiden Gebäudeteile - wie bspw. Brandschutzertüchtigungen, 
Anbindungen der Haustechnik an den Bestand - ist die Nutzbarkeit der Schulerweiterung 
als Schulgebäude aufgrund der Versagung von Genehmigungen ausgeschlossen.  
 
Auch die o.g. Aufgliederung der Baumaßnahme ist zwingend erforderlich und nur durch 
eine vollständige Auslagerung der Schule zu kompensieren. Diese Möglichkeit besteht 
jedoch aufgrund der unzureichenden Auslagerungsmöglichkeiten im Schulbezirk nicht.  
 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
2.1 städtebauliche Einordnung 
Das Schulgebäude befindet sich im Nordwesten der Stadt Leipzig im Stadtteil Leutzsch. 
Dem Schulareal gegenüber befindet sich eine kommunale Kindertageseinrichtung. Im 
Nordosten befinden sich Kleingärten und Sportanlagen. Nach Südosten wird das 
Schulgelände durch gründerzeitliche Bebauung eingefasst. Die gesamte Pausen- und 
Freifläche der Schule lagern sich südöstlich des langgestreckten Schulgebäudes an.  
 
8/18
 
Lageplan 
 
Der geplante Erweiterungsbau ergänzt das Schulgebäude nach Nordosten, in einer Form 
und Kubatur des Bestandes vorgegebenen Weise zu einem einheitlichen Solitär. Die Idee 
des „einen Schulgebäudes“ soll den Grundschulkindern die klare Identifikation mit ihrer 
Schule erleichtern. Der neue zentrale Eingang an der Prießnitzstraße wird mit einem 
verkehrsberuhigten Vorplatz zum sicheren Ankommen und Abholen der Grundschulkinder 
geplant. Die Maßnahme wird mit den betreffenden Fachämtern abgestimmt.  
 
2.2 Erläuterung der Planung 
 
Das Gebäude ist 4-geschossig und unterkellert. Alle Räume des Erweiterungsbaus 
schließen an den Bestandsflur an, sodass nach Fertigstellung ein zweihüftiges Gebäude 
mit Mittelgang über alle Etagen entsteht. Die neuen Klassen- bzw. Gruppenräume werden 
auf der nordöstlichen Seite des Bestandsflures errichtet.  
 
Im Erdgeschoss wird durch ein Foyer eine zentrale Eingangssituation für das neue 
Schulhaus geschaffen, von dem das gesamte Gebäude mittels eines Treppenhauses und 
eines Aufzugs barrierefrei erschlossen werden kann. Im Erdgeschoss befinden sich neben 
der neuen Aula die neue Bibliothek sowie Sanitäranlagen. In den weiteren Obergeschossen 
befinden sich neue Allgemeine Unterrichtsräume, Horträume, Garderoben sowie 
Sanitärbereiche. Im Untergeschoss wird eine neue Ausgabeküche mit ergänztem 
Speiseraum errichtet.  
 
Die Gestalt des neuen Baukörpers folgt der Rasterung des Bestandsgebäudes. Entgegen 
der historischen Bandfassade zeigt die neue Nordfassade die dahinterliegende 
Skelettbauweise.   
 
9/18
 
Visualisierung Erweiterungsneubau Schule am Leutzscher Holz  
  
10/18
Übersicht der Kostengruppen 
 
KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276) 
 
- Öffentliche Erschließung (Wasser, Abwasser, Fernwärme, Strom, 
Telekommunikation) 
- In der Pestalozzistraße verlaufen Schmutz- und 
Regenentwässerungsleitungen im Trennsystem.  
 
 
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) 
 
- Errichtung eines viergeschossigen Baukörpers an der Nordostfassade des 
Bestandsbaus  
- Ausführung in Stahlbeton und Kalksandstein  
- Die Nordfassade ist mit mineralischem Wärmedämmverbundsystem verkleidet 
- Außentüren und Fenster als Aluminiumkonstruktion 
- Behindertengerechter Aufzug innen 
- Akustikdecken 
 
 
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) 
 
- Erweiterung des bestehenden Fernwärmeanschlusses im bestehendem 
Hausanschlussraum  
- Die Belüftung der Klassenräume erfolgt mittels dezentralen 
Einzellüftungsgeräten, die Küche wird aus hygienischen Gründen über eine 
separate Lüftungsanlage versorgt 
- Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral über elektronische 
Durchlauferhitzer  
- Die Trinkwasserversorgung erfolgt über den vorhandenen, zu erneuernden 
Trinkwasseranschluss 
 
Erstellung von: 
 
- Personenaufzug 
- Einbruchmeldeanlage 
- Hausalarmanlage 
- Brandmeldeanlage 
- Sicherheitsbeleuchtung 
- Telekommunikationsanlage 
- Datennetz 
- Außenanlagenbeleuchtung (Zuwegung zum Gebäude Mastleuchten, 
Wandleuchten am Gebäude, Beleuchtung Sammelplatz) 
- Blitzschutz (Blitzschutzklasse III) 
- Notruf Behinderten-WC´s 
- Gegensprechanlage am Haupteingang 
 
KG 500 Außenanlagen (DIN 276) 
Anzahl PKW-Stellplätze Anzahl Fahrrad-Stellplätze 
3 Stellplätze davon  
1 Behindertenparkplatz 
56 (rechtlich notwendig)  
84 werden umgesetzt  
 
11/18
- Fahrradstellplätze:  
 
Rechtlich notwendig sind für den Erweiterungsbau nach der aktuellen Stellplatzverordnung 
56 Stellplätze. Für eine fünfzügige Grundschule sind nach aktuell gültiger 
Stellplatzverordnung 187 Stellplätze notwendig. Es wurde geprüft, ob und in welchem 
Umfang im Zusammenhang mit der Errichtung des Erweiterungsbaus weitere 
Fahrradstellplätze angelegt werden können. Dies ist für 28 Stellplätze möglich. 
 
-  Herstellung eines verkehrsberuhigten Vorbereichs im Straßenraum der 
Prießnitzstraße  
 
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276) 
 
Die Ausstattung und die bewegliche Möblierung erfolgt entsprechend den baulichen 
Standards für Schulen der Stadt Leipzig sowie Abstimmungen mit dem Amt für Jugend, 
Familie und Bildung.  
 
Gemäß der Vorlage ‚Bereitstellung finanzieller Mittel für die Ausstattung und Folgekosten 
der Sofortschulmaßnahmen VII-DS-00425-NF-01‘ wurden für die konsumtive Ausstattung 
48.000 Euro durch die Ratsversammlung beschlossen. Die ursprüngliche 
Kostenberechnung bezog sich auf neun neue Unterrichtsräume im Erweiterungsbau. 
Tatsächlich werden im Zuge des Anbaus auch eine Bibliothek, eine Aula, verschiedene 
Horträume u.a. mit einer neuen Hortküche und kleinere Nebenräume realisiert. Im 
Bestandsbau sind einige Räume ebenso neu auszustatten, da z.B. die Speisung erweitert 
wird und ein neuer Werkraum auszustatten ist. Des Weiteren werden neue 
Raumbeziehungen geschaffen, die Umzüge innerhalb des Bestandsgebäudes mit sich 
bringen. Das vorhandene Mobiliar ist für eine solche Maßnahme nicht ausgelegt. Die 
Erhöhung der ursprünglichen Summe auf 197.000 Euro ist dieser präzisierten Betrachtung 
geschuldet. 
Nicht Bestandteil der Vorlage sind drei digitale Tafeln, die für die drei allgemeinen 
Unterrichtsräume im Erweiterungsbau vorgesehen sind. Sie werden über die in der Vorlage 
‚Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen und Verwendung der Mittel 
vom ‚DigitalPakt‘ des Bundes: (Teil B: Ausstattung mit digitalen Endgeräten) VI-DS-08178-
DS-02‘ beschlossenen Mittel finanziert. 
 
 
2.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Maßnahme 
 
Mit der Erweiterung der Grundschule erfolgt eine nachhaltige Aufwertung und Entwicklung 
des Gebietes. 
 
2.4 Energiekonzept 
 
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant:  
Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: 
 
 Schule 
Neubau  
Erweiterungsneubau  
Modernisierung (komplett), ohne Denkmalschutz  
Modernisierung (komplett), mit Denkmalschutz  
Teilmodernisierung Gebäudehülle  
Teilmodernisierung einzelner Bauteile  
Energetischer Standard / Energiekonzept: 
12/18
 
Passivhaus   
EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten  
EnEV 2014, mit Anforderungen 2016  
Einhaltung des U-Wertes entspr. der 
Bauteilvorgaben der EnEV 2014  
 
Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): 
 
Der Passivhausstandard wurde untersucht.  
 
Das Gebäude schließt als Erweiterungsbau an das bestehende Grundschulgebäude 
(errichtet 1977) an, welches nicht dem Passivhausstandard entspricht. Zudem soll die 
bestehende Heizungsanlage, die nicht für einen Passivhausstandard ausgelegt ist, aus 
wirtschaftlichen Gründen erweitert und gemeinsam genutzt werden.  
Eine Auslegung der Erweiterung als Passivhaus hätte zwischen den Gebäuden erhebliche 
Schnittstellenprobleme bedeutet und zudem einen vollständigen Austausch der nur 4 Jahre 
alten Heizungsanlage erfordert. Eine Refinanzierung der damit verbundenen 
Investitionskosten wäre über Energieeinsparungen über den Lebenszyklus nicht abbildbar 
gewesen und hätte somit einen deutlichen wirtschaftlichen Mehraufwand bedeutet. 
Nachweis nach EnEV 2014, Anforderungen 2016: 
 
Berechneter Energiebedarf für das Gebäude: Grundschule 
Der Erweiterungsbau schließt im Flurbereich nahtlos an den Altbau an. Es wird somit 
lediglich um Bauteile erweitert. Die Heizungsanlage wird entsprechend um notwendige 
Heizkörper erweitert. Es ist keine separate Heizanlage für den Erweiterungsbau 
vorgesehen.  
Aus diesem Grund ist gem. EnEV §9 abs. 4 ein Bauteilnachweis der neuen Bauteile 
notwendig.  
Die neu zu errichtenden Bauteile entsprechen den Anforderungen der EnEV 2014 (2016) 
Energieträger: 
 
Folgende Energieträger wurden untersucht: 
 
 Anwendung gewählt Bemerkung/Begründung 
Fernwärme geeignet  
 Heizanlage und Anschluss bereits vorhanden 
Erdwärme   
       
Gas   
  
Holz-Pellets   
       
Sonstiges   
       
 
Fazit: Die Erweiterung wird an die vorhandene Fernwärmestation angeschlossen. 
 
Weitere erneuerbare Energien: 
 
Photovoltaik 
Einschätzung gem. 
Solardachkataster 
sehr gut 
13/18
Aussage gem. Planung  Im Ergebnis der Untersuchung zum Einsatz einer 
Photovoltaikanlage konnte die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen 
werden. 
Eigenbetrieb ja 
Angebot an Dritte ja 
 
Die Voraussetzung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage sind gegeben. 
Aussage gem. Planung  Die baulichen Voraussetzungen für die Errichtung einer 
Photovoltaikanlage sind in der vorliegenden Planung gegeben 
(erforderliche Tragfähigkeit der Dachflächen, Platzverhältnisse. 
Die LKE wurde über die Möglichkeit der Umsetzung einer 
Photovoltaikanlage informiert. Diese Maßnahme dient auch der 
Umsetzung der Klimaschutzziele der Stadt.  
 
Energetische Maßnahmen zu Technischen Anlagen (KG 400) 
 
Wärmeerzeugung und -verteilung: 
Es wird der Fernwärmeanschluss erweitert. Die Beheizung der Klassenräume ist 
mittels Plattenheizkörpern vorgesehen. Die Dämmung der Heizkreise erfolgt gemäß 
gültiger EnEV. 
 
Warmwassererzeugung: 
Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral über elektronische Durchlauferhitzer.  
 
Lufttechnische Anlagen: 
Die Belüftung der Klassenräume erfolgt über dezentrale Lüftungsgeräte. Für die 
Sanitäranlagen sowie die Küche werden unabhängige, zentrale Lüftungsanlagen 
realisiert.  
 
Wasser/Abwasser: 
-  Einsatz wassersparender Einhebel-Mischarmaturen mit Verbrühschutz 
-  Leitungsdämmung entsprechend aktueller EnEV 
 
Stark- und Schwachstrom: 
-  Allgemeinbeleuchtung mit elektronischen Vorschaltgeräten 
-  Flur- und WC-Beleuchtung mit energiesparenden LED-Leuchtmitteln 
-  Sicherheitsbeleuchtung mit energiesparender LED-Technik 
 
2.5 barrierefreies Bauen 
Sowohl das Gebäude als auch die Außenanlagen werden barrierefrei geplant. 
2.6 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Die Abstimmung zur Gestaltung der Freiflächen und des Farbkonzeptes im Inneren 
erfolgte mit dem Nutzer in der Entwurfsplanung und wird in der Ausführungsplanung 
fortgesetzt. 
 
  
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Baubeginn Juli 2020  
Fertigstellung August 2022  
 
14/18
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
Kostenermittlungsstufe nach DIN 276 vom 
Kostenberechnung 17.12.2019 
 
Kostengruppe Gesamt 
100 Grundstück    0,00,00 
200 Herrichten und Erschließung 200.000,00 
300 Bauwerk - Baukonstruktionen  3.900.000,00 
400 Bauwerk - Technische Anlagen  1.880.000,00 
500 Außenanlagen  267.000,00 
600 Ausstattung und Kunstwerke* 300.000,00 
700 Baunebenkosten  1.250.000,00 
Summe 7.797.000,00 
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % USt. 
 
* Die KG 600 umfasst einen konsumtiven Anteil i. H. v. 197.000 € im Haushaltsjahr 2021. Diese 
Aufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 durch das Fachamt im 
Ergebnishaushalt über das PSP-Element „Schule am Leutzscher Holz (GS)“ (1.100.21.1.1.01.53) 
angemeldet. Mit Vorlage VII-DS-00425-NF-01 vom 11.12.2019 erfolgte bereits eine Bestätigung 
von Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung i. H. v. 48.000 €. 
 
 
4.1  Finanzierungsplan 
 
Die Maßnahme ist förderfähig. 
 
Förderprogramm  Schulische Infrastruktur 
(Landesmittel) 
Förderansatz gemäß Förderrichtlinie 60,00 % 
Bescheid vom Ausstehend 
Genehmigung vorzeitiger Maßnahmenbeginn Beantragt 
Gesamtausgaben* 7.797.000 € 
Anteil Fördermittel (gerundet) 3.135.000 € 
Anteil Stadt Leipzig (Zuschuss) 4.662.000 € 
  * Eine formelle Mehrkostenanzeige über die neuen Gesamtkosten wird gegenüber dem 
    Fördermittelgeber erklärt. 
  
15/18
HH-Plan Vorlage Differenz HH-Plan Vorlage Differenz HH-Plan* Vorlage Differenz
Auszahlungen 60.000 60.000 0 660.000 660.000 0 2.500.000 1.075.000 1.425.000
Fördermittel [TELEFONNUMMER ENTFERNT].425.000 0 1.425.000
Anteil Stadt 60.000 60.000 0 660.000 660.000 0 1.075.000 1.075.000 0* Kein Fördermittelbescheid vorliegend
2017 2018 2019
HH-Plan Vorlage Differenz HH-Plan Vorlage Differenz HH-Plan Vorlage Differenz
Auszahlungen 2.280.000 3.855.000-1.575.000 0 1.950.000-1.950.000 5.500.000 7.600.000-2.100.000
Fördermittel 1.299.600 1.299.600 0 0 1.835.400-1.835.400 2.724.600 3.135.000 -410.400
Anteil Stadt 980.400 2.555.400-1.575.000 0 114.600 -114.600 2.775.400 4.465.000-1.689.600Angaben in Euro brutto
2020 2021 Gesamt
4.2 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan 
 
PSP-Element „172. Schule, Erweit. Systembauw.“ (7.0001738): 
 
Jahr Bis 2018 2019 2020 2021 Gesamt 
Planung 170.000 550.000 0 0 720.000 
Bau 0 0 4.930.000 1.950.000 6.880.000 
Gesamt 170.000 550.000 4.930.000 1.950.000 7.600.000 
Auszahlungen 720.000 1.075.000 3.855.000 1.950.000 7.600.000 
Fördermittel 0 0 1.299.600 1.835.400 3.135.000 
Anteil Stadt 720.000 1.075.000 2.555.400 114.600 4.465.000 
Angaben in Euro brutto 
 
Darstellung der Differenzen zwischen der Haushaltsplanung und dieser Vorlage: 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinsichtlich der vorgesehenen Fördermittel i. H. v. 3.135.000 € ist der Zuwendungsbescheid 
ausstehend. Der Antrag erfolgte am 28.08.2019. Daher stehen die geplanten Fördermittel 
im Haushaltsjahr 2019 i. H. v. 1.425.000 € nicht zur Verfügung. Mit der im Haushaltsjahr 
2021 vorgesehenen Einzahlung i. H. v. 1.835.400 € werden diese fehlenden Einzahlungen 
ausgeglichen. Es wird mit Mehreinzahlungen i. H. v. 410.400 € gegenüber den bisher 
geplanten Einzahlungen gerechnet.  
 
Durch Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren werden Mittel i. H. v. 1.075.000 € im PSP-
Element „172. Schule, Erweit. Systembauw.“ (7.0001738) in das Haushaltsjahr 2020 
übertragen. Daneben wird ein Betrag i. H. v. 1.575.000 € über die Inanspruchnahme der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomHVO i. V. m. § 8 der 
Haushaltssatzungen 2019/2020 im PSP-Element „172. Schule, Erweit. Systembauw.“ 
(7.0001738) bereitgestellt. Die Deckung erfolgt i.H.v. 1.575.000 € aus dem PSP Element 
„K.-Heine-Str. 22b, Einr. Gym.“ (70000965) nach Bestätigung der Vorlage VII-DS-00870 
„Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur weiteren Umsetzung des Schul- und 
Kitabauprogrammes in 2020 i. V. m. überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) 
SächsGemO“. 
 
Der Mittelbedarf i. H. v. 1.950.000 € zur Auftragsbindung im Haushaltsjahr 2020, mit 
liquiditätswirksamen Abfluss im Haushaltsjahr 2021, muss zusätzlich zur Verfügung gestellt 
werden. Die Mittelbereitstellung erfolgt nach Bestätigung der Vorlage VII-DS-00870 
„Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur weiteren Umsetzung des Schul- und 
Kitabauprogrammes in 2020 i. V. m. überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) 
SächsGemO“.  
16/18
Im Haushaltsjahr 2021 sind Mittel für die investive Ausstattung i. H. v. 103.000 € 
vorgesehen. Mit Vorlage VII-DS-00425-NF-01 vom 11.12.2019 wurde bereits ein Betrag i. 
H. v. 36.500 € für die investive Ausstattung bestätigt.  
 
Die Einplanung des gesamten Mittelbedarfes i. H. v. 1.950.000 € im Haushaltsjahr 2021, 
davon Fördermittel i. H. v. 1.835.400 € sowie Anteil Stadt i. H. v. 114.600 €, erfolgt im 
Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 innerhalb des Budgets des Amtes für Jugend, 
Familie und Bildung. 
 
4.3 VgV-Betrachtung / Planungsbeteiligte 
 
Die Vergabe von Planungsleistungen wurden im Rahmen der VgV geprüft. 
 
Der maßgebliche Schwellenwert wurde zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht erreicht. 
 
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte 
Objektplanung nach § 33 Blässe Laser Architekten  
Josephstraße 44-46, 04177 Leipzig 
Tragwerksplanung nach § 49  L.P. Bauplanung GmbH 
Josephstraße 44-46, 04177 Leipzig 
Technische Ausrüstung nach § 53 
Anlagengruppen 1-3  
ZBP ZIMMERMANN UND BECKER GmbH 
Martin-Luther-Ring 12, 04109 Leipzig 
Technische Ausrüstung nach § 53 
Anlagengruppen 4-5 
ZBP ZIMMERMANN UND BECKER GmbH 
Martin-Luther-Ring 12, 04109 Leipzig 
 
Die Projektleitung und Projektsteuerung einschließlich der Mittelbewirtschaftung obliegt 
der LESG mbH. 
 
4.4 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 
 
Das Gebäude ist in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt. 
 
Die Maßnahme der Vorlage ist ein Neubau als Erweiterung an einem bestehenden 
Gebäude (Flächenzuwachs). 
 
Die Nutzungskosten sind Teil der Beschlussvorlage VII-DS-00425-NF-01. Sie betragen 
für das volle Jahr ab 2023 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
22.768,00  
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
37.677,00  
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
10.000,00  
 
Die Inbetriebnahme des Gebäudes ist für den 01.07.2022 vorgesehen. Die anteiligen 
Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
13.660,67  
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
15.209,00  
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
3.333,33  
17/18
 
4.5 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 
 
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, 
die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten 
Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen 
Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z. B. KG 200, KG 300 etc.), diese 
unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. 
 
Kennwerte des Vorhabens: NUF 1.551 m² 
BGF 2.296 m² 
BRI 8,.264 m³ 
KG 300+400 abzüglich 
besonderen Kosten der 
Aufwendungen im 
Bestandsgebäude KG 300 + 400 4.991.780 € 
 
Da es sich bei den vorliegende BKI-Kennwerten um Werte vom Jahresbeginn 2018 
(Baupreisindex Ende 2017 = 106,4) handelt, wurden die Zahlen gemäß 
Baupreisindex mit einer Baupreissteigerung von 4,2 % für das Jahr 2018 
(Baupreisindex Ende 2018 = 110,6) und 4,5 % für das Jahr 2019 (Baupreisindex 
Ende 2019 = 115,1) und somit in Summe um 9,7 % gem. BKI angepasst. 
 
 Bis-Wert 
BKI 2018 + 9,7 
% 
Baupreissteiger
ung gem. 
Baupreisindex 
 Kennwerte 
des 
Vorhabens 
Bemerkungen/Begründung 
KG 300 + 400/NF 3.708 €/m²  3.218 €/m² Das Bauvorhaben 
unterschreitet den Kennwert. 
Aufgrund der hohen Nutzung 
der vorhandenen 
Erschließungsflächen. (-13%) 
KG 300 + 400/BGF 2.183 €/m²  2.174 €/m² Das Bauvorhaben liegt im 
Bereich des Kennwertes den 
Kennwert. Wenig 
Verkehrsflächen, dafür 
Eingriffe und Änderungen im 
Bestand notwendig. (-0,4%) 
KG 300 + 400/BRI 510 €/m²  604 €/m³ Das Bauvorhaben 
überschreitet den Kennwert. 
(+18%) Aufgrund sehr 
kompakter Bauweise fallen 
pro m³ höhere Kosten als in 
vergleichbaren Schulbauten 
an.  
 
 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Keine.  
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
Die Abstimmung zur Gestaltung der Freiflächen und des Farbkonzeptes im Inneren 
erfolgte mit dem Nutzer in der Entwurfsplanung und wird in der Ausführungsplanung 
fortgesetzt. 
 
18/18
7. Besonderheiten  
 
Keine.  
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
Bei Nichtbeschlussfassung können die aktuellen und zukünftig prognostizierten Schulplätze 
im Schulbezirk entspr. Schulentwicklungsplanung nicht sichergestellt werden. Der Ausbau 
der Grundschule auf eine Fünfzügigkeit ist notwendig, da die Erweiterungsmöglichkeiten 
an anderen Schulstandorten im Schulbezirk bereits ausgeschöpft und kurzfristig nicht 
realisierbar sind.  
 
 
Anlagen: 
 
- Zeichnungen Entwurfsplanung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107.08
107.41
6902
26447041704/h
264/i264/f264/g
26362634
Sporthalle
Wohnhaus
264/h
Prießnitzstraße
19
W
Tor
FW
Tor
GFW
15.36
15.31
Spielplatz
Spielplatz HY
FWFW
FWFWW
W
W 106.82106.63106.49106.68106.56
107.07
106.62106.92106.64106.60106.75
106.49
106.87106.71106.84106.94
105.81
107.18
106.16105.90
107.04
105.89
107.12107.16105.89
106.96107.13107.33107.29107.40107.25107.06107.28107.30107.39107.33107.48107.57107.41107.22107.39107.44107.52107.51107.44107.52107.53107.30107.46
106.22
107.04
106.74106.72106.67106.56106.53106.56
106.65106.51106.64106.77106.82106.82106.87106.69
106.60106.73
106.32106.38106.66106.60106.66106.63
106.32106.39106.32106.56106.51
106.67106.62106.36106.34106.06106.10
106.33106.14106.18106.16106.06106.08106.28106.28106.07106.16106.16106.05106.27106.20106.17106.21106.24106.26106.20
107.05
106.09106.21106.20106.27106.28106.31106.21106.21106.00106.06106.22106.21106.19106.21106.25106.24106.27106.24106.11105.99106.13106.00
106.27
106.14105.98105.99106.07106.24106.26106.26106.22106.23106.26106.26106.22106.19106.25106.24106.28106.28106.29106.21107.36
107.36107.37107.35107.26107.30106.32106.32
107.20107.48107.36107.26
G107.51
106.94106.92
107.22
107.26107.14
107.27107.21107.23
107.08107.08
106.92
106.87
106.94106.80106.78106.72106.68106.77106.88106.78106.48106.48
106.76
106.67106.12106.63106.56106.60
107.16106.30106.30107.16107.17107.17
106.32106.31107.18107.18
106.24
107.18107.19
106.33106.32107.16107.17107.17107.17106.19106.34106.90107.48107.28106.58106.25107.25107.24
106.21
106.18
107.42
106.46106.41107.31107.40106.36 107.01
TH 122.45107.54FH 125.43
107.23
TH 110.13
FH 113.75
TH 122.75
107.50
Verkehrsberuhigter Vorplatz
OK FFB Erdgeschoss 108.85OK FFB Keller 105.63
Bank
9774270
15218446681045
8191
9772845823593051843664601454
12542660
2777600
900
Anlieferung Küche6691
Grundlage : Lage- und HöhenplanVermessungsbüro KlinkhardÖffentlich bestellter VermessungsingenieurBahnhofstraße 11, 09306 RochlitzPlandatum: 22.06.2018
Art der ÄnderungIndexDatumName
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
LageplanEntwurfsplanungCH21.11.201901A11 : 250
Grundlage : "Fundament- und Schleusenplan KG - Teil C" einer baugleichen 2-zügigigen POS am Standort Straße des 18.OktoberPlandatum: 04.12.1972
Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,20x2,00x0,80Einzelfundament2,20x2,00x0,80Einzelfundament2,20x2,00x0,80Einzelfundament2,20x2,00x0,80Einzelfundament2,20x2,00x0,80Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,20x2,00x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
2
2
4
1
1
4
3
3
Einzelfundament3,00x3,00x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80Einzelfundament2,00x1,80x0,80Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Streifenfundament1,20x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80
Einzelfundament2,00x1,80x0,80Streifenfundament1,20x0,80
Streifenfundament1,50x0,80
17.5
180120180120180120180120180120180120180120180120180120180110200100200100200100200100200110180131.3180131.31801500270180120180120180120180
20004121310
442054001100
Streifenfundament1,20x0,8 Streifenfundament0,80x0,80
Streifenfundament1,20x0,80
Streifenfundament1,20x0,80
Streifenfundament1,20x0,80VERBAU?Pilgerschrittverfahren?
Pilgerschrittverfahren?
Pilgerschrittverfahren?
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
FundamentplanEntwurfsplanungCH21.11.2019021150/3851 : 100
Art der ÄnderungIndexDatumName
30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
2
2
4
1
1
4
3
3
16.5/289 Stg.
16.5/289 Stg.16.5/2810 Stg.
16.5/289 Stg.16.5/2810 Stg.
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
2.781.75BRH 0.84
0.882.010.942.01
1.002.01
0.560.55BRH 2.340.550.56BRH 2.34
0.882.011.122.12
1.191.99
0.942.01
0.942.010.942.010.791.96
0.942.010.942.01
0.942.01
2.010.941.122.122.431.98
1.191.991.981.43
0.942.01
1.191.990.942.011.122.12
0.550.56BRH 2.340.550.56BRH 2.34
16.5/2810 Stg. UHD 2,25 ü. FFB
UHD 2,25 ü. FFB138
9695140196301
349.5537.587676217.5270
273
4033720422426.5977 2040357
587261.5388.164524.9 40502896 20261.553348 204050225265.51935.15938.5 20494.520281.11961148 49.5772 2027.5
5762424284.330281.3302427030576242762422.5 402604026040271.340271.3402604026040260402604026040 2024185.52016520185.524898.524278.52427646.5 6691.3600 9002656 445762457646.5260402604026040260402604014.5
T90 rs FSA T30 rs
T30 rs FSAT30 rs FSA
T30 rs
rs
rs C25/30 b/h=40x80
C25/30 b/h=40x80
C25/30 b/h=40x80
0.94
T30 rs FSA
2.01
1.01
C25/30 b/h=40x80
C25/30 b/h=40x80
C25/30 b/h=40x80
C25/30 b/h=40x80
C25/30 b/h=40x80
T30 rs FSA
fh FSA T30 rs FSA
2.01 HEB 120HEB 120HEB 180
UHD 2,25 ü. FFB
UHD 2,25 ü. FFBUHD 2,25 ü. FFBUHD 2,25 ü. FFBUHD 2,25 ü. FFB
UHD 2,25 ü. FFBUHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB T30 rsfh T30 rs
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständigUHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
1.982.43
101010101904041.552.151.0140101616
10 Stg.16/29
10 Stg.16.5/29
OKFF -3.20=105,65
20576245762422.5244026040260402604026040260402604026040260 2638 1266.52787 2638
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFBUHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB
UHD UK 2.75 ü FFB2.151.01
2.151.012.151.012.151.01
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
1.012.15 2.151.01
2.151.01DD 50x156DD 80x152DD 30x160
DD 35x160
DD 30x902.151.012.151.01
10121523620
DD 20x108
A 38,89 m²U 34,9HaustechnikN001
A 75,92 m²U 38,9Werken I005
A 17,03 m²U 17,7VB Werken006A 35,08 m²U 25,1HM Werkstatt008
U 14,0A 11,79 m²HM Dienstzimmer009a
A 4,71 m²U 9,0Lager009A 17,03 m²U 17,7VB Werken II011A 17,03 m²U 17,7Arztraum013A 17,03 m²U 17,7Abstell (Garten)012 A 53,08 m²U 32,5Werken II010A 17,03 m²U 17,7Lager015A 17,03 m²U 17,7Reinigung018
- REINE RAUMHÖHE -- REINE RAUMHÖHE -- REINE RAUMHÖHE -A 23,78 m²U 24,1Heizung003A 11,48 m²U 13,8Hausanschlussr.004
A 72,81 m²U 75,0Flur-190A 21,50 m²U 24,4Flur-190a
RH 3,02 mRH 3,02 m
RH 3,02 m
RH 3,02 mRH 3,02 m
RH 3,02 m
RH 3,02 mRH 3,02 mRH 3,02 mRH 3,02 mRH 3,02 m
RH 3,02 mRH 3,02 m
RH 3,02 m
RH 3,02 m
A 77,42 m²U 38,8Speisesaal II017RH 2,75 mA 76,63 m²U 29,7Speisesaal III016RH 2,75 m U 3,4A 0,41 m²Elektrotechnik-190bRH 3,02 m
A 16,63 m²U 20,4Treppe-T101RH 3,02 mA 16,63 m²U 20,4Treppe-T102RH 3,02 mA 16,63 m²U 20,4Treppe-T103RH 3,02 m
U 4,0A 0,66 m²-190dElektrotechnikRH 3,02 m A 0,44 m²U 3,3Elektrotechnik-190cRH 3,02 m
U 27,4
RH 2,75 m A #### m²U ###SchachtRH 3,02 m
A 2,12 m²U 6,0ElektrotechnikRH 3,02 m002aA 8,85 m²U 16,3ElektrotechnikRH 3,02 m002
A 18,79 m²U 17,7Lager KücheN006RH 2,25 mA 6,64 m²U15,7Sanitär (MA Kü)N003RH 2,25 mA 10,57 m²U 13,0MitarbeiterraumN004RH 2,25 m
A 43,32 m²KücheN008RH 2,25 m
A 31,27 m²U 33,1Küche (Ausgabe)021 U 26,7A 23,53 m²FlurN005RH 2,75 mA 22,56 m²U 40,2Treppenhaus-T004RH 2,96 m
A 3,38 m²U 7,4AufzugschachtRH 4,30 m-A101
A 76,90 m²U 39,6Speisesaal I020RH 2,75 m A 14,68 m²U 17,8Flur019RH 2,75 m
Kuechenlueftungbauseitiger F90 SchachtA 7,41 m²U 13,5FlurN007RH 2,25 m
SpülkücheN009U 15,4A 12,96 m²RH 2,25 m
RolladenRolladen
Fettabscheider NS4mit Probenahmeschachtund HebeanlageAblufthaubeBodenablaufBodenablaufBodenablaufBodenablaufBodeneinlaufrinnen
19281297.524
FSAEinbauten und Möblierungentsprechend Küchenplanung!Einbauten und Möblierungentsprechend Küchenplanung!Einbauten und Möblierungentsprechend Küchenplanung!
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Grundriss UntergeschossEntwurfsplanungCH21.11.2019031150/3851 : 100
Art der ÄnderungIndexDatumName
ELT-UV neu16.5/2810 Stg.16.5/2810 Stg.
16.5/2810 Stg.16.5/2810 Stg.
16.5/2810 Stg.16.5/2810 Stg.
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
1.752.78BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
1.752.78BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.002.4915/355 Stg.
2.813.081.512.09
2.813.081.512.09
2.002.4915/355 Stg.
2.002.4915/355 Stg.
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.020.882.01
2.813.081.512.090.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.01
1.122.120.882.010.882.010.882.010.882.010.882.011.122.12
1.122.12
0.770.77BRH 1.531.361.36BRH 1.021.000.98BRH 1.020.760.76BRH 1.801.012.01
UK 2.49
40
UK 2.49
440
54.52602804026028040260280402602804040271.32802602804026028040260280402602804026028054.5
426.5
22.524276242762427624276242762427624276242762427624276242762427624257.642.457624287.324287.324276 40260289402602894026028940260289402604654026046540260465402604654026046532268465402604654026046540268465322602804026028040271.328940271.3289402602894040260289402602894026028940 46.527624276245762424185.52016520185.524898.5
605261.5388.164524.9 4050220
1.012.01
1.012.151.012.151.012.15
1.012.01
1.012.011.012.01
1.012.15
261.553389648 384050225260.41920.65938.5 3854220265.419281.11961148
UK 2.49
59782
600 6691.5 899.8
6051238.5
1403.5 4033720440977 3840357
40 1460386
2.151.01 HEB 120
1160386
HEB 120HEB 180
0.882.01
184
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UHD UK 3.86 ü FFB
UK 3.86 ü FFB
UK 3.86 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.55 ü FFB
4026028040271.328040260280
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwer entflammbar
40 758.55 40
40658.540100
16/2910 Stg.32/585 Stg.32/585 Stg.
1.012.011.792.491.942.492.151.01
100397.5265261
184.522629090
UHD UK 2.80 ü FFB
10 Stg.16/29
10 Stg.16.5/29
16/2910 Stg. Bestuhlungsvariante 132 SitzplätzeStehplätze: 90 m2 → 180 Personen (bei 2 Per/m2)
OKFF ±0.00=108,85
OKFF -1.60=107,25
OKFF Gelände=107,25
OKFF Gelände=106,71
30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
OKFF Gelände=107,25OK Bank=107,38 1476241176
HEA 120HEA 120HEB 1801.012.151.012.15
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
UHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
DD 80x152
14.5 20580202822022.5 20260302702026242.5 2020
DD 50x160DD+BD 30x160BD 50x156BD 80x152
DD+BD 35x160
DD+BD 30x90
301201
255247
10121523620
2822602892622020
DD+BD 20x120
A 53,56 m²U 32,7Lehrer*innenzim.A 17,17 m²U 17,8Schulleitung IIA 17,17 m²U 17,8SekretariatA 17,17 m²U 17,8Schulleitung I11141312
BilbiothekN05WC Lehrer*innenN07WC barrierfreiN08WC JungsN09 Musik/ AulaN03
A 53,99 m²U 31,9Informatik I17
RH 2,55/2,80 mRH 2,80 mRH 2,55/2,80 m
RH 2,80 m
RH 3,08 mRH 3,08 mRH 3,08 mRH 3,08 m
RH 3,86 m
A 17,17 m²U 17,8Hortleitung I08RH 3,08 mA 17,17 m²U 17,8Hortleitung II09RH 3,08 mA 17,17 m²U 17,8Lehrer*innenzim.10RH 3,08 m
Beratungslehrer*inN02RH 2,80 m
Archiv (Hort)03RH 3,08 m
A 17,17 m²U 17,8ServerraumRH 3,08 m19
StreitschlichterN01RH 2,80 m
A 17,73 m²U 18,2TreppeT001RH 3,08 mA 17,70 m²U 18,2TreppeT002RH 3,08 mA 17,70 m²U 18,2TreppeT003RH 3,08 m
A 77,28 m²U 38,7Erzieher*innenzim.06RH 3,08 mA 17,10 m²U 17,8Sozialarbeit07RH 3,08 m
A 0,41 m²U 3,4Elektrotechnik090bRH 3,08 m
A 0,39 m²U 3,4Elektrotechnik090dRH 3,08 m A 0,31 m²U 3,1Elektrotechnik090cRH 3,08 m
RH 3,08 mA 53,99 m²U 31,9Informatik II18RH 3,08 m A 17,17 m²U 17,8Archiv (Schule)16RH 3,08 m
RH 3,08 m
A 3,38 m²U 7,4AufzugschachtRH 3,05 mA001
A 51,22 m²U 49,9TreppenhausRH 3,05/ 3,08 m
A 0,48 m²U 3,8SchachtRH 3,08 mR.NR A 0,49 m²U 3,5SchachtRH 3,08 mR.NR
A 1,22 m²U 4,6KüchenlüftungRH 3,08 mR.NR        F90!
FoyerN04RH 3,86 m
A 68,08 m²U 69,4Flur090RH 3,08 mA 29,94 m²U 32,8Flur090aRH 3,08 mA 71,17 m²U 70,6Flur090bRH 3,08 mA 14,97 m²U 18,0Elternsprechzim.21RH 3,08 m
A 53,64 m²U 31,8Beratung/Integrat.20
A 12,76 m²U 16,2A 14,59 m²U 16,2A 13,59 m²U 16,2 A 21,09 m²U 19,9A 22,04 m²U 20,3
A 74,32 m²U 37,9
U 52,3A 121,41 m²A 85,79 m²U 43,1
Vorraum22RH 2,80 m T004
Bank
VerkehrsberuhigterVorplatz
A 6,86 m²U 10,5Vorraum23RH 2,80 m
A 13,29 m²U 16,2WC MädchenN06RH 2,55/2,80 m
Dusche Glasgeländer, farbigGlasgeländer, farbigBRH 1.10
BRH 1.10
A 23,17 m²U 26,8 Streitschlichter04RH 2,80 mA 25,43 m²U 21,6U 10,5A 6,86 m²
UHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
15524.5421.5260.51961148 29.5421.565.5193649.549.5
Art der ÄnderungIndexDatumName
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 LeipzigBlässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Grundriss ErdgeschossEntwurfsplanungCH21.11.2019041150/3851 : 100
ELT-UV neu
30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
2
2
4
1
1
4
3
3
16.5/2810 Stg.16.5/2810 Stg.
16.5/2810 Stg.16.5/2810 Stg.
16.5/2810 Stg.16.5/2810 Stg.
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
1.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.701.30BRH 1.30
2.701.30BRH 1.30
2.701.30BRH 1.30
2.813.081.512.09
2.813.081.512.09
2.813.081.512.09
1.122.12
1.122.12
1.122.12
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.02
0.882.01
0.882.010.89 0.850.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.010.882.01
0.882.01 1.512.02 1.982.49
0.89 0.85BRH 1.610.851.98 h 2.09
1.981.43
1.361.36BRH 1.021.361.36BRH 1.02
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
26028040
19
899.854.5260280402602804026028040260280404026028040402602802602804026028040260280342662804026028040260280402602804026028040271.340271.32804026028040260280402602802602804026028054.5 22.524276242762427624276242762427624276242762427624276242762427624257.642.457624287.324287.3242762028220580202822022.5 40260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940271.328940271.3289402602894026028940260289402602894026028940 46.527624276245762424185.52016520185.524898.52026220260202802026242.5 87624576241176
1.012.152.602.151.012.15
1.012.15
4050220261.553389648 384050225260.420.65938.5 3820542265.4281.1196111948 78259
6691.5600
6051238.5
4401403.5
UK 2.49
UK 2.49
UK 2.49
UK 2.49
4033720440426.5977 4038357
T30 rs FSA
rs
rsrs
rs
Glaswand und Türen feuerhemmend
2.15
390
T30 rs FSA T30 rs FSA T30 rs FSA
T30 rs FSA
T90 rs FSA
T90 rs
T30 rs
1.01
UK 2.49
UK 2.49IPB 450
HEB 180HEA 120
HEA 120
HEA 120HEA 120HEB 180 HEB 120
HEB 120HEB 180
HEB 120
HEA 120
169.560
51.550960
Glaswand und Tür feuerhemmend
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB2.151.012.151.01 2.151.012.151.011.012.151.012.15
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
40 758.55 4038
40101215130.510517
40101215657.5
16.5/2910 Stg.
16.5/2910 Stg.171 1.012.15
UHD UK 2.80 ü FFB
OKFF 3.30=112,15
117.5117.5117.5117.5146
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFB
166110166110177.2110
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.55 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
20202014.5 14.5
DD 50x160BD 50x160DD 80x152BD 80x152DD+BD 30x160
2.151.012.151.01
2.151.01
DD+BD 35x160DD+BD 30x90
301201
255247
10121523620
DD+BD 20x120
UHD UK 2.80 ü FFB
A 12,76 m²U 16,2WC Lehrer*innenN108A 15,10 m²U 16,4Garderobe eN109A 13,59 m²U 16,2WC JungsN110 A 13,29 m²U 16,2WC MädchenN107
A 6,86 m²U 10,5Vorraum120RH 2,80 m A 71,48 m²U 36,9
Hortküche
RH 2,80 mN103
A 31,86 m²U 23,5Garderobe c, dN104RH 2,80 m
Lehrmittel/Archiv103RH 3,08 m
Einzelfö./Integrat.N102RH 2,80 mGarderobe bN101RH 2,80 m
A 17,66 m²U 18,2TreppeT101RH 3,08 mA 17,66 m²U 18,2TreppeT102RH 3,08 mA 17,66 m²U 18,2TreppeT103RH 3,08 m
A 96,74 m²U 44,5Gruppenr. (Hort)N105RH 2,80 m
A 77,28 m²U 38,7Klassenzimmer106RH 3,08 m
A 73,77 m²U 37,8
Kreativzi. (Hort)
N106RH 2,80 m
A 0,41 m²U 3,4Elektrotechnik190cRH 3,08 mA 17,17 m²U 17,8Garderobe f107RH 3,08 m
A 71,69 m²U 39,9Klassenzimmer114RH 3,08 mA 71,40 m²U 42,9Klassenzimmer115RH 3,08 m
A 78,08 m²U 39,9Klassenzimmer118RH 3,08 m
A 53,56 m²U 32,7Klassenzimmer110RH 3,08 mA 0,31 m²U 3,1Elektrotechnik190dRH 3,08 mA 53,56 m²U 32,7Klassenzimmer111RH 3,08 m A 53,56 m²U 32,7Klassenzimmer109RH 3,08 m
A 0,39 m²U 3,3Elektrotechnik190eRH 3,08 m
A 0,49 m²U 3,5SchachtRH 3,08 mR.NR
A 1,20 m²U 4,6RH 3,08 m
A 0,48 m²U 3,8SchachtRH 3,08 mR.NR
A 91,44 m²U 81,3FlurRH 3,08 m190A 22,18 m²U 25,1FlurRH 3,08 m190aA 54,56 m²U 54,6FlurRH 3,08 m190b TreppenhausT104RH 3,05 m
Treppenhaus-WAND! F90
VK Decke neu!VK Decke Bestand
A 3,38 m²U 7,4
A 58,80 m²U 52,0KüchenlüftungR.NR        F90!U 10,5A 6,86 m²Vorraum119RH 2,80 m
AufzugschachtRH 3,05 mA101Umlufthaube
RH 2,55/2,80 mRH 2,80 mRH 2,55/2,80 mRH 2,55/2,80 m A 20,89 m²U 19,9
Glasgeländer, farbigBRH 1.10
A 23,17 m²U 26,8
A 22,04 m²U 20,3
Garderobe a104RH 2,80 mA 25,43 m²U 21,6
UHD UK 2.80 ü FFB
15524.5421.519260.51961148 29.5421.565.5193649.549.5
Einbauten und Möblierungentsprechend Küchenplanung!
Art der ÄnderungIndexDatumName
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Grundriss 1.ObergeschossEntwurfsplanungCH21.11.2019051150/3851 : 100
30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
2
2
4
1
1
4
3
3
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
1.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.78
2.781.75BRH 0.91
2.701.30BRH 1.30
2.701.30BRH 1.30
2.701.30BRH 1.30
1.361.36BRH 1.020.882.01
0.882.01
1.361.36BRH 1.02
0.882.012.813.081.512.09
2.813.081.512.09
2.813.081.512.09
0.882.01
0.882.01
0.882.01
0.882.01
1.122.12
0.89 0.850.89 0.85BRH 1.61h 2.080.851.981.982.49
0.882.011.512.02
0.882.012.031.56
UK 2.52
UK 2.52
UK 2.52
UK 2.52
UK 2.52
UK 2.52
UK 2.52
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.020.882.01
1.122.12
10 Stg.16.5/2816.5/28
16.5/28
10 Stg.
10 Stg.16.5/2810 Stg.
10 Stg.16.5/2816.5/2810 Stg.
278.5
1.981.43
1.122.12
22.52427624278.51924276242762427624276242762427624276242762427624257.642.457624287.324287.32427620 46.527624276245762424185.52016520185.524898.520 87624576241176
1.012.152.602.151.012.15
6051238.5
4401403.5
UK 2.49
UK 2.49
UK 2.49
UK 2.49
4033720440426.5977 3840357
rsrsrs
rs
Glaswand und Türen feuerhemmend
T30 rs FSA T30 rs FSA T30 rs FSA
T30 rs FSA
T30 rs FSA
T90 rs FSA
T90 rs
T30 rs
1.012.15
HEB 120
HEB 120HEB 180
HEB 180HEA 120
HEA 120169.539060
51.550960
2.15
HEA 120HEA 120HEB 1801.01
Glaswand und Tür feuerhemmend2.151.012.151.01 2.151.012.151.011.012.151.012.15
40 758.55 4038
40101215130.510517
40101215657.5
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
16.5/2910 Stg.
16.5/2910 Stg.159.5
1.012.15
UHD UK 2.80 ü FFBELT-UV neu
OKFF +6.60=115,45
UK 2.49IPB 450HEB 120
HEA 120
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFB
40 260280 899.854.5260280260280402602804040402602802602804040260280260280
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
20262202026020280202622020 30220580202822022.542.5
DD 50x160BD 50x160DD 80x152BD 80x152DD+BD 30x160
40 402602804026028034402662804040 260280260280271.340271.3280 4040 26028026028040 260280260280 40402602802602804026028054.5 40260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940271.328940271.3289402602894026028940260289402602894026028940 6691.560014.5 14.5
2.151.012.151.01
2.151.01
DD+BD 35x160DD+BD 30x90
261
10121523620
DD+BD 20x120
U 3,8
WC Lehrer*innenN208Garderobe eN209N210 WC MädchenN207 Garderobe c/dRH 2,80 mN204
A 23,17 m²U 26,8Lehrmittel/Archiv203RH 3,08 m
Einzelfö./Integrat.N202RH 2,80 mGarderobe aN201RH 2,80 m
A 17,18 m²U 17,9TreppeT201RH 3,08 mA 17,18 m²U 17,9TreppeT202RH 3,08 mA 17,18 m²U 17,9TreppeT203RH 3,08 m
Gruppenr. (Hort)N205RH 2,80 m
A 77,28 m²U 38,7Klassenzimmer206RH 3,08 m
KlassenzimmerN206RH 2,80 m
A 0,41 m²U 3,4Elektrotechnik290cRH 3,08 m
A 17,17 m²U 17,8Garderobe f207RH 3,08 m
A 71,69 m²U 39,9Klassenzimmer214RH 3,08 mA 71,40 m²U 42,9Klassenzimmer215RH 3,08 m
A 78,08 m²U 39,9Klassenzimmer218RH 3,08 m
A 53,56 m²U 32,7Gruppenr. (Hort)210RH 3,08 m
A 0,35 m²U 3,2Elektrotechnik290dRH 3,08 m
A 53,56 m²U 32,7Klassenzimmer211RH 3,08 m A 53,56 m²U 32,7Klassenzimmer209RH 3,08 m
A 0,39 m²U 3,3Elektrotechnik290eRH 3,08 m
A 0,49 m²U 3,5SchachtRH 3,08 mR.NR
A 1,22 m²U 4,6
A 0,48 m²SchachtRH 3,08 mR.NR
A 91,86 m²U 81,7FlurRH 3,08 m290A 22,18 m²U 25,1FlurRH 3,08 m290a
A 3,38 m²U 7,4AufzugschachtRH 3,05 mA201
A 58,80 m²U 52,0TreppenhausT204RH 3,05 m290b KlassenzimmerN203RH 2,80 mA 72,26 m²U 37,5
A 96,74 m²U 44,5
A 74,32 m²U 37,9
A 12,76 m²U 16,2A 15,10 m²U 16,4 A 31,86 m²U 23,5
RH 3,08 mR.NR        F90!220KüchenlüftungFlurA 6,86 m²
U 16,2A 13,59 m²WC Jungs
A 6,86 m²U 10,5VorraumRH 2,80 mA 55,04 m²U 55,0RH 3,08 m
U 10,5Vorraum219RH 2,80 m
A 13,29 m²U 16,2RH 2,55/2,80 mRH 2,80 mRH 2,55/2,80 mRH 2,55/2,80 m A 20,89 m²U 19,9
Glasgeländer, farbigBRH 1.10
A 22,04 m²U 20,3
Garderobe a204RH 2,80 mA 25,43 m²U 21,6
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
15524.5421.5260.51961148 29.5421.565.5193649.549.5
Art der ÄnderungIndexDatumName
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Grundriss 2.ObergeschossEntwurfsplanungCH21.11.2019061150/3851 : 100
30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
2
2
4
1
1
4
3
3
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.781.75BRH 0.91
2.701.30BRH 1.30
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.02
1.361.36BRH 1.02
0.882.01
0.882.010.882.011.122.12
UK 2.50
2.813.081.512.09
0.882.01
0.882.01
UK 2.50
UK 2.50
h 2.080.89 0.850.89 0.85BRH 1.61
0.882.010.851.98
0.882.01UK 2.50
UK 2.50
UK 2.50
1.122.121.982.49
2.813.081.512.092.701.30BRH 1.30
1.431.981.431.98
0.882.01
2.813.081.512.09
1.122.120.882.012.701.30BRH 1.30
UK 2.50
UK 2.50
UK 2.50
UK 2.501.361.36BRH 1.021.361.36BRH 1.02
16.5/2810 Stg.10 Stg.16.5/28
10 Stg.16.5/2816.5/28
16.5/28
10 Stg.
10 Stg.16.5/2810 Stg.
276
977
22.524276242762427624276242762427624276242762427624276242427624257.642.457624287.324287.324276 46.527624276245762424185.52016520185.524898.5 87624576241176
1.012.152.602.151.012.15
6051238.5
4401403.5
UK 2.50
UK 2.50
UK 2.50
UK 2.50
4033720440426.53840357
rsrs
rs
rs
1.01
169.5T30 rs FSA T30 rs FSA T30 rs FSA
T30 rs FSA
T30 rs FSA
T90 rs FSA
T90 rs
T30 rs Glaswand und Türen feuerhemmend
2.15
HEB 120
HEB 120HEB 180
HEB 180HEA 120
HEA 12039060 2.15
HEA 120HEA 120HEB 1801.01
Glaswand und Tür feuerhemmend2.151.012.151.01 2.151.012.151.011.012.151.012.15
10123620
1.942.49
40 758.55 4038
40101215130.510517
40101215657.5
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständigUHD UK 2.80 ü FFBfeuerbeständig
16.5/2910 Stg.
1.012.15
UHD UK 2.80 ü FFBELT-UV neu
OKFF +9.90=118,75
301201146
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
Verkofferung Lüftung UK 2.25 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFBUHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.55 ü FFBUHD UK 2.80 ü FFB
202020262202026020280202622020 20282580202822022.542.5
DD 50x160BD 50x160DD 80x152BD 80x152DD+BD 30x160
26028040 899.854.5260280402602804026028040260280404026028040402602802602804026028040260280342662804026028040260280402602804026028040271.340271.32804026028040260280402602802602804026028054.5 40260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940260289402602894026028940271.328940271.3289402602894026028940260289402602894026028940 6691.560014.5 14.5
2.151.012.151.01
2.151.01
BD 35x160DD+BD 30x90
226186
255247
10121523620
DD 100x150
DD 100x150
DD 100x150
DD 100x150
Dachausstieg (Bestand)DD 35x160
BD 20x120
AufzugschachtRH 3,50 mA301
TreppenhausT304RH 3,05 m
WC Lehrer*innenN308Garderobe eN309N310 WC MädchenN307 N304RH 2,80 m
Lehrmittel/Archiv305RH 3,08 m
Einzelfö./Integrat.N302RH 2,80 mGarderobe bN301RH 2,80 m
A 17,46 m²U 18,1TreppeT301RH 3,08 mA 17,46 m²U 18,1TreppeT302RH 3,08 mA 17,46 m²U 18,1TreppeT303RH 3,08 m
KunstraumN305RH 2,80 m
A 77,24 m²U 39,2Klassenzimmer306RH 3,08 mA 0,41 m²U 3,4Elektrotechnik390cRH 3,08 m
A 17,17 m²U 17,8307RH 3,08 m
A 78,08 m²U 39,9Gruppenraum317RH 3,08 m A 0,31 m²U 3,1Elektrotechnik390dRH 3,08 mA 0,39 m²U 3,3Elektrotechnik390eRH 3,08 m
A 0,49 m²U 3,5SchachtRH 3,08 mR.NR
A 1,22 m²U 4,6
A 0,48 m²U 3,8SchachtRH 3,08 mR.NR
A 93,98 m²U 82,0FlurRH 3,08 m390A 22,10 m²U 26,0FlurRH 3,08 m390a
A 71,76 m²U 38,9Gruppenraum314RH 3,08 mA 71,40 m²U 42,9Gruppenraum315RH 3,08 m A 52,68 m²U 32,5Klassenzimmer311RH 3,08 mA 52,68 m²U 32,5KlassenzimmerRH 3,08 mU 32,5A 52,68 m²KlassenzimmerRH 3,08 m310 309
Gruppenr. (Hort)N303RH 2,80 mKlassenzimmerN306RH 2,80 m390b A 72,63 m²U 37,5
A 97,71 m²U 45,1
A 74,31 m²U 37,9
A 12,76 m²U 16,2A 15,10 m²U 16,4 A 31,86 m²U 23,5
A 3,38 m²U 7,4
A 58,80 m²U 52,0320RH 3,08 mKüchenlüftungR.NR        F90!
WC JungsU 16,2A 13,59 m²
A 6,86 m²U 10,5VorraumRH 2,80 mA 54,74 m²U 55,0FlurRH 3,08 m
A 6,86 m²U 10,5Vorraum318RH 2,80 m
A 13,29 m²U 16,2
RWA
RWA
RWA
RWA
Glasgeländer, farbigRH 2,55/2,80 mRH 2,80 mRH 2,55/2,80 mRH 2,55/2,80 m A 20,89 m²U 19,9
Glasgeländer, farbigBRH 1.10 A 23,17 m²U 26,8
Garderobe f
A 22,04 m²U 20,3
Garderobe a204RH 2,80 mA 25,43 m²U 21,6
Garderobe c/d
UHD UK 2.80 ü FFB
UHD UK 2.80 ü FFB
15524.5421.5260.51961148 29.5421.565.5193649.549.5
Art der ÄnderungIndexDatumName
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Grundriss 3.ObergeschossEntwurfsplanungCH21.11.2019071150/3851 : 100
40 404040260 30030030030030030030030030030030030030030030030030030030022.5300300300300300300300300
397450300600
547300300600
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
E
C
A
F
B
DC
A
F
B
2
2
4
1
1
4
3
3
54.5402602604026040260402603426640260402604026040260342664026040260402604026040271.34040271.32604026040260402604026054.52022.5 402604026040260260260260402602604040402604026040260402604040260260271.34040271.34026040260402604026040260 52.552.5 6691.5600 899.8
439.840
6051238.5
1403.8336.820439.8426.8977 3840356.8
RWAgeom. Öffnung > 1m2 Dämmstoff nicht brennbar
Nachrüstung RWAgeom.Öffnung > 1m2Nachrüstung RWAgeom.Öffnung > 1m2 Nachrüstung RWAgeom. Öffnung > 1m2
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
BD 100x150
BD 100x150
BD 100x150
BD 100x150
BD 35x160BD 50x160BD 80x152BD 30x160 AttikaeinlaufDacheinlauf Dacheinlauf
AttikaeinlaufNotentwässerungAttikaeinlaufNotentwässerungAttikaeinlaufNotentwässerung
Dachausstieg Bestand
Dachfläche ca. 495m2
1900607
950950
607
607217.5
387437.5
522.51382.5387 280620.5280277102.7
2332 2016520 4089.5 2022.5
Attikaverblechung neu
Attikaverblechung neu Attikaverblechung neu
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
DachaufsichtEntwurfsplanungCH21.11.2019081150/3851 : 100
Art der ÄnderungIndexDatumName
DC AF B
28080 345
72.5
+3.05
+6.35
+9.65
-1.90
+3.21
+6.51
+9.81+12.70
+9.40
+6.10
+2.80
-1.70
382.5330330330160160 1532.5260 102.52805028050104 15386 46.5412894128941412894553013580 50102.52802805028050440 61.516314153141616204905580
248.5248.5250.5
250.5248.5248.5248.5241.5
72.5 70.5
38695
-1.60 Abstell (Garten)012
Sekretariat
Klassenzimmer
13
111
Klassenzimmer211
Klassenzimmer311
FoyerN04
Gruppenr. (Hort)N105
Gruppenr. (Hort)N205
KunstraumN305
-4.20-3.40
+12.95+13.11
100
108,85
105,65107,25±0.00108,85-1.60107,25-3.20105,65
225802258022580
Verschluss ehemaligeFassadenöffnungenVerschluss ehemaligeFassadenöffnungenVerschluss ehemaligeFassadenöffnungenDacheinlaufAttikaeinlaufNotentwässerung265200
UKLüftungsverkofferung
UKLüftungsverkofferung
UKLüftungsverkofferung
DC AF B
+13.11
-0.09 16280314225280
ATTIKA
3.OG2.OG1.OGEGUG
+9.90
+6.60
+3.30
±0.00
-3.20
+3.05
+6.35
+9.65
+12.95
-0.25
+3.21
+6.51
+9.81+9.40
+6.10
+2.80
-3.30
382.5330330330160160 280280102.5505028050 46.515412894128941289 102.541 280502805050 61.51631431431416161532.5265163058010 330362028575 2802101109530
Informatik II18
WC MädchenN107
WC MädchenN207
WC MädchenN307
KücheN008 Speisesaal II017
Klassenzimmer115
Klassenzimmer215
Gruppenraum315
Küche (Ausgabe)020
Vorraum120
Vorraum220
Vorraum320+12.70 +13.725
70-4.20
2251060
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
WC MädchenN06Vorraum23
25550
Vorschlag: Abwasserführung
25550 2555025550
Akustikdecke - neu!Akustikdecke - neu!-0.45
Dacheinlauf
17
016
ATTIKA
Informatik ITreppenhausT04
Speisesaal IIITreppenhaus-T004
Klassenzimmer114Flur190aTreppenhausT104
Klassenzimmer214Flur290aTreppenhausT204
TreppenhausT304Flur390aGruppenraum314
382.5330330330160160
3.OG
EG1.OG2.OG
UG
+9.65 +9.40
+6.10
+2.80
-0.49
+13.725
+9.90
+6.60
+3.30
±0.00
-3.20
+8.00
+4.70
+1.40
-1.85
+8.25
+4.95
+1.65
-1.60
B
+3.05
+6.35+3.21
+6.51
+9.81+12.95+13.11CA FD
+9.90
+6.60
±0.00
+3.30
248.5241.5
38695
504401649020706580 414553013580 104386
265
226160
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Schnitte 1-1, 2-2 und 3-3EntwurfsplanungCH21.11.201909841/3851 : 100 SCHNITT 1-1SCHNITT 2-2SCHNITT 3-3
TEILSCHNITT 3a-3a
234567891011121314151617181920212223242526272829 1
Garderobe c/d103 104N106T104Klassenzimmer
29040
ATTIKA
3.OG2.OG1.OGEGUG
+9.90
+6.60
+3.30
±0.00
-3.20
+12.95
+3.21
+6.51
+9.81
+13.11
-0.09
-3.30
382.5330330330211109 283 102280.5474728347 45154029040290 61.540 25525550255 601532.516102608020 33040282.570 3301092112559522539
ATTIKA
3.OG2.OG1.OGEGUG
51.5305
72.5248.572.5248.595386280386 280282.5
+3.05
+6.35
+9.65
-0.25
HEB 180HEA 120
HEB 180HEA 120
HEB 180
HEB 180
GebäudefugeDeckenkonsole
GebäudefugeDeckenkonsole
GebäudefugeDeckenkonsole
GebäudefugeDeckenkonsole
GebäudefugeDeckenkonsole
+13.725
110160160330330330350
161630516 315.516314314314
2255610
2256010
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Verkofferung Lüftung225
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
HEA 120HEA 120
Streitschlichter
Garderobe aGruppenr. (Hort)
WC Jungs
MitarbeiterraumKüche N004FlurN008N004a Heizung003Hausanschlussr.004Elektrotechnik002Musik/ AulaN03Archiv (Hort)03 04BilbiothekN05WC barrierfreiN08WC JungsN09 TreppenhausT004GarderobeN109WC Jungs HortkücheN110 N103N104 Lehrmittel/ArchivN105 Kreativzi. (Hort)TreppenhausWC Mädchen
GarderobeN209WC JungsN210 Garderobe c/dN204 Lehrmittel/Archiv203 Garderobe aGruppenr. (Hort) 204N205N206TreppenhausT204 KlassenzimmerN203TreppenhausGarderobe T304N309 Garderobe c/dN310 N304 Lehrmittel/ArchivGarderobe a303 304N305Kunstraum Gruppenr. (Hort)N303KlassenzimmerN306
SpülkücheN009
KuechenlueftungbauseitigerF90 Schacht
AblufthaubeWC MädchenN06 FoyerN04+3.05
+6.35
+9.65
-2.05
+3.21
+6.51
+9.81
-1.85
+12.95+13.11
+3.01
+6.31
+9.61
-0.29
N107
WC MädchenN207
WC MädchenN307
255025 50255016 DacheinlaufTüröffnungen undEinbauteile nachAufzugsplanung !
Alle Angaben zur Schacht-ausführung sind vor Bau-beginn mit der Aufzugs-planung überprüfen !
Glasgeländer, farbig
Treppenhaus-T104
Glasgeländer, farbig
Glasgeländer, farbig
Glasgeländer, farbig
Glasgeländer, farbigGlasgeländer, farbig
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Schnitt 4-4EntwurfsplanungCH21.11.2019101150/3851 : 100
Art der ÄnderungIndexDatumName
732 23245 9 2686 2812 18 20194 252211 291314
330
15
1.OG
320
17 21 27
ATTIKA
3.OG
330
UG
2.OG
16101
EG
382.5330
+9.90
+6.60
+3.30
-3.20
±0.00
+13.725
GRUNDSCHULE AM LEUTZSCHER HOLZGRUNDSCHULE AM LEUTZSCHER HOLZ
Speier
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Ansicht Nord-WestEntwurfsplanungCH21.11.2019111150/3851 : 100
Art der ÄnderungIndexDatumName
+13.725
+9.90
+6.60
+3.30
±0.00
-3.20
CE AF BD
ATTIKA
3.OG
Speier
EG1.OG2.OG
UGUG-3.20
+3.30
±0.00
ATTIKA
3.OG2.OG1.OGEG
+9.90
+6.60
+13.725
ECA FB D
Grundlage : BestandsaufmaßPlandatum: 29.07.2014
Speier
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.
RHlichte RaumhöheARaumfläche nach DIN277URaumumfangBRHBrüstungshöheUKUnterkanteKFKastenfenster±0.00 Oberkante FertigfußbodenHöhendarstellung/überliegende Bauteileverdeckte bzw. nicht gemessene BauteileTreppe über Schnittebene
LEGENDE
NeubauBestandAbbruch
Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
GiebelansichtenEntwurfsplanungCH21.11.201912841/3851 : 100
Art der ÄnderungIndexDatumName
ANSICHT SÜD-WESTANSICHT NORD-OST
50
169184830
72.5
90 mm Fussbodenaufbau160 mm Stb.-Decke (Ortbeton)180 mm InstallationsebeneSchallschutzelementelichte RH 2,80UK Unterzug 2,485
Ausnehmung550x60x40Heizkörper
DN 1005118
2% Gefälle540514> 90401031
Brüstungselement A1
RG
UK Lüftungsverkofferung 2,25
2565510405305511814403048
Mineralwolle140 mmWLG 035102010F Aluminium-FensterUW= 1,30 W/m2K
A_GSL_EP_191121.dwg
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS- Amt für Jugend, Familie und Bildung -STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht Architekt Auftraggeber Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße  derFenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente  oderBereiche aus dem Plan  abgegriffen werden.Erweiterungsbau Schule am Leutzscher HolzRatio 74-720 Typ APrießnitzstraße 1904179 LeipzigStadt LeipzigAmt für Jugend, Familie und BildungNaumburger Straße 2604229 Leipzig Blässe Laser ArchitektenJosephstraße 44-4604177 Leipzig0341 - 594 980 [E-MAIL ENTFERNT]
Leitdetails FassadeEntwurfsplanungCH/TM21.11.201913420/29720 Schnittdetail
Grundrissdetail
Perforation Aluminiumpaneel zurAußen-/Fortluftführungim Bereich des Fassadenanschlussesder dezentralen LüftungsgeräteLichter Querschnitt > 0,19 m2