8. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-Ifo-07149
Datum: 2019-04-09
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/3
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VI-Ifo-07149 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Finanzen 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
Betreff: 
8. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters    
FA Finanzen   Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule   Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis 
OR Wiederitzsch   Information zur Kenntnis 
SBB Südost   Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  17.04.2019 Information zur Kenntnis 
 
 
Der 8. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Auf Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit 
September 2018 monatlich ausführlich über die Umsetzung der Sofortmaßnahmen aus 
vorgenannter Drucksache und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
 
 
 
  
2/3
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat  nein  ja, 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses: 
 
 
 
 
  
3/3
 
 
Sachverhalt:  
1. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen  
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
dargelegt. 
2. Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht 
zur Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 78/ 79 bzw. § 81  
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt.  
Im Zeitraum zwischen dem 5. Sachstandsbericht (31.12.2018) und dem 27.03.2019 wurden 
keine Mittelverschiebungen vorgenommen. Die Aktualisierung der Anlage 2 erfolgt daher 
voraussichtlich erst wieder mit dem 9. Sachstandsbericht.  
3. Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der  
Anlage 3 der aktualisierte Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten 
gegenüber der jeweils aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden 
Maßnahmen abgebildet. Die Anlage 3 wurde gegenüber dem 5. Sachstandsbericht 
überarbeitet. 
4. Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen  
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss  
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt.  
Hinweis: Entsprechend der Hinweise aus dem Fachausschuss Finanzen wurden die Spalten 
„Ist“ mit den tatsächlich vollzogenen Zahlungen sowie „HAR“ mit den 
Haushaltsausgaberesten ergänzt, um die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen abzubilden. 
Stand 27.03.2019 ist der Haushalt 2018 noch nicht abgeschlossen, sodass die Darstellung in 
beiden Spalten mit den Folgeberichten weiter präzisiert werden wird.  
5. Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen  
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert.  
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (=  
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur  
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren.  
Eine wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer  
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden  
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen 
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten 
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten 
Anlage 5       Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht  
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VI-Ifo-07149 
1.) Kregelstraße 3, Barnet-Licht-Platz (Oberschule) (mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-
05899)  
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe Wettbewerblicher Dialog 06/2018 bis 12/2018  
Planung und Ausführung ca. 12/2018 bis 07/2020 
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022  
⋅ Die erteilung der Baugenehmigung erfolgte am 28.03 .2019. 
⋅ Mit dem Ausheben der Baugrube wurde begonnen. 
  Maßnahme aktuell im Plan 
 
2.) Mannheimer Straße 128 a/b (Gymnasium) (mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899)  
Planung ab LPH 5 durch Generalübernehmer 
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren 11/2018 bis ca. 05 /2019 
Planung und Ausführung ca. 06/2019 bis 07/2021 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021 (1. BA) bzw. 202 1/2022 (2. BA) 
⋅ Baugenehmigung wurde am 28.01.2019 erteilt 
⋅ Teilnahmewettbewerb ist beendet; Angebotsverfahren  wurde am 26.02.2019 gestartet 
⋅ Beginn vorbereitende Beräumung/ Entrümpelung Schul gebäude am 03.12.2018 
 Maßnahme aktuell im Plan 
 
3.) Täubchenweg 26, Schraderhaus (Gymnasium) 
Planung bis LPH9 
Vergabe Vergabe Einzelgewerke/ Teil-GU 
Ausführung ca. 02/2020 bis 07/2022 
Inbetriebnahme Schuljahr 2022/2023 
⋅ Wechsel Vergabestrategie: anstelle GÜ erfolgt Beau ftragung Planer ab LPH5 und 
Vergabe Ausführungsleistung an Einzelgewerke bzw. Teil-GU 
⋅ Aktuell Vorbereitung VgV Objektplanung, TGA und Tr agwerksplanung ab LPH 5 
⋅ Vorbereitende Entkernungsarbeiten bis Ende Oktober  2019 
 Maßnahme aktuell im Plan 
 
4.) Messe-Allee, Wiederitzsch (Oberschule) 
Planung ab LPH 1 durch Generalübernehmer 
Vergabe GÜ-Verhandlungsverfahren mit Konzeptidee 01 /2019 bis ca. 
09/2019 
Planung und Ausführung ca. 10/2019 bis 07/2021 
Inbetriebnahme Schuljahr 2021/2022 
⋅ Teilnahmewettbewerb beendet; Angebotsverfahren wur de am 18.03.2019 gestartet 
⋅ Im Februar 2019 wurden vorbereitende Rodungsarbeit en durchgeführt 
⋅ Untersuchung Baugelände durch Archäologen ab ca. 0 4/2019 vorgesehen 
 Maßnahme Oberschule aktuell im Plan 
 
5.) Glockenstraße 6, Georg-Schumann-Schule (Oberschule) 
Planung bis LPH9 
Vergabe voraussichtlich Vergabe Einzelgewerke 
Planung und Ausführung ca. 06/2018 – 07/2024 
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025 
⋅ geplante Bauzeit 01/2022 bis 07/2024 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen  Anlage 1  
zu VI-Ifo-07149 
⋅ Kostenrisiko: In den Kosten ist noch nicht die vor aussichtliche Preissteigerung bis zum 
geplanten Baubeginn im Jahr 2022 abgebildet 
 
6.) Hainbuchenstraße 13 (Oberschule) 
Planung bis LPH9 
Vergabe  voraussichtlich Vergabe Einzelgewerke  
Planung und Ausführung ca. 06/2018 bis 05/2022 
Inbetriebnahme Schuljahr 2022/2023 
⋅ geplante Bauzeit 01/2020 bis 05/2022 
⋅ 1. Änderung Baubeschluss (Erhöhung Gesamtkosten au f 14,4 Mio. €) im Umlauf; 
Beschluss durch Ratsversammlung am 17.04.2019 erwartet  
 
7.) Antonienstraße 24, Schule am Adler (Oberschule) 
Planung bis LPH9 
Vergabe  voraussichtlich Vergabe Einzelgewerke  
Planung und Ausführung ca. 06/2018 bis 07/2023 
Fertigstellung Schuljahr 2023/2024 - in Abhängigkei t der zu entscheidenden 
Variante; Schule ist während Bauphase in Nutzung 
(halbseitig) 
 
⋅ Variantenuntersuchung/ Variantenentscheid bis 04/2 019, dann Planungsstart (VgV-
Verfahren) 
 
8.) Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Dreieck/ Prager Spitze 
(Gymnasium) 
Planung zunächst bis LPH4 
Vergabe Vergabeentscheidung nach LPH4 (Konventionel l o. GÜ) 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
ca. 11/2018 – 06/2020 Planung bis LPH4 
ca. 07/2020 – 07/2023 Planung/ Ausführung ab LPH5 
Inbetriebnahme Schuljahr 2023/2024  
⋅ aktuell Vorbereitung VgV-Vergabeverfahren (A, FA, TA, TWP) mit Konzeptidee (A); 
Veröffentlichung etwa 04/2019 und Planungsstart etwa 09/2019 
 
9.)  Telemannstraße 9, Gerda-Taro-Schule (Gymnasium) 
Planung bis LPH9 
Vergabe GU-Vergabe auf Basis LPH4 
Planung und Ausführung ca. 06/2018 – 10/2020 
Inbetriebnahme Schuljahr 2020/2021  
⋅ Der Bauantrag soll im April 2019 eingereicht werde n 
⋅ Baubeginn ist für Oktober 2019 geplant, der Überga betermin der fertig gestellten 
Erweiterung ist für Oktober 2020 vorgesehen 
⋅ Geprüft wird, ob und in welchem Umfang zum Schulja hresbeginn 2020/2021 Teile des 
Erweiterungsbaus genutzt werden können 
Anlage 3
zu VI-Ifo-07149
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 27.03.2019 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 883 962 998 1021 1048 1075 1101 11 26 1149 1173 1187 
Bestand an Klassen 871 881 955 987 987 1001 1077 1117 1197 12 21 1221 
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Anna-Magdalena-Bach-Schule 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lessingschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Max-Plank-Str. 1-3 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
157. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Schule am Leutscher Holz 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Schule Böhlitz-Ehrenberg 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Gundorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 Schule Stahmeln 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Paul-Robeson-Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Hauff-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Alfred-Kästner-Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl-Liebknecht-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Kroch-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erich-Kästner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschwister-Scholl-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl-v.-Linné-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam-Friedrich-Oeser-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Erfurter Str.14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 Eutritzscher Freildebahnhof 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
August-Bebel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Busch-Schule A) 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0
139 Gerichtsweg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Wilhelm-Wander-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Rabet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
494 Torgauer Platz (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Clara-Wieck-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Astrid-Lindgren-Schule 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
198 Neubau Schönefeld 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
66. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
456 Schule Portitz 0 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
95 Tauchaer Str. 188 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
199 Neubau Mockau 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Theodor-Körner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brüder-Grimm-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Christian-Andersen-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 24. Schule 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ID 
TF- 
SHB 
1/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-07149
ID 
TF- 
SHB 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Schule am Floßplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo-Neruda-Schule B) 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurt-Masur-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Connewitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernhard-Göring-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jablonowskistr. 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Bayrischer Bahnhof 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
496 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Franz-Mehring-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ernst-Pinkert-Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 Neubau Döbelner Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
490 Neubau Feuerwache Ost 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
340 Schule Mölkau 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Christoph-Arnold-Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Holzhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Liebertwolkwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Mann-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 31. Schule 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Marienbrunner Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Neubau Lößnig/Marienbrunn 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Erich-Zeigner-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fanny-Hensel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Auwald 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gießerstr. 4-6 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule am Adler C) 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 120. Schule 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
18 Baumannstr. 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joachim-Ringelnatz-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Fröbel-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 Karlsruher Str. (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
24/65 78. Schule 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 91. Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Miltitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Neubau Uranusstr. (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Schule Seehausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-07149
ID 
TF- 
SHB 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
154 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
356 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
22 60. Schule 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Knauthain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
491 Neubau Möckern 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
30 Neubau Möckern/Gohlis 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Gemeinschaftsschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubau Neubauernsiedlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 881 955 987 987 1001 1077 1117 1197 1221 1221 1221 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -2 -7 -11 -34 -47 2 16 71 72 48 34 
Belegung 2018/19 (98%) 1) 100% 101% 101% 103% 105% 100% 99% 94% 94% 96% 97% 
3/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-07149
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 27.03.2019 
Oberschulen 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 512 524 540 554 571 586 603 620 634 653 671 
Bestand an Klassen 451 451 481 532 574 598 613 658 688 712 730
Zugang Kapazitätserweiterungen 
46 
Georg-Schumann-Schule D) 0 0 0 -15 0 15 0 0 0 0 0
Petrischule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sportmittelschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Portitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schule Paunsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Schule Mölkau 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 125. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Schule am Weißeplatz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschwister-Scholl-Schule (Liebertw.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Apollonia-von-Wiedebach-Schule 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Lene-Voigt-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Schule am Adler 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
56. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 94. Schule 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmholtzschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nachbarschaftsschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Schule Georg-Schwarz-Straße 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Heinrich-Pestalozzi-Schule  (B.-Ehrenberg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Paul-Robeson-Schule 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
109 35. Schule 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Schule Wiederitzsch 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Diderotstr. 35 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ihmelsstr. 14 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratzelstr. 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Dösener Weg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
45 Zentrum Nord 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
86 Höltystr. 51 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Hainbuchenstr. 13 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
159 Löbauer Str. 46 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Uhlandstr. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
497 Kolmstr. (o. HNr. 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
366 Friesenstr./Bhf. Plagwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Pablo-Neruda-Schule (alt) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
ID 
TF- 
SHB 
4/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-07149
ID 
TF- 
SHB 
Oberschulen 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023 /2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2 029/2030 
Anhalter Str. 1 E) 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Kregelstr. 3 (Barnet-Licht-Platz) 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
Täubchenweg 26 / Schraderhaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 Torgauer Platz (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
Summe Kapazitäten = Ist 451 481 532 574 598 613 658 688 712 730 754 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -61 -43 -8 20 27 27 55 68 78 77 83 
Belegung 2018/19 (108%) 2) 114% 109% 102% 97% 95% 96% 92% 90% 89% 89% 89% 
5/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-07149
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen Stand: 27.03.2019 
Gymnasien 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2 024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 202 9/2030 
Bedarf an Klassen = Soll 554 613 661 701 745 793 839 883 907 934 960 
Bestand an Klassen 550 550 592 636 661 815 855 895 895 975 975
Zugang Kapazitätserweiterungen 
Anton-Philipp-Reclam-Schule 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomasschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leibnizschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goethe-Gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustav-Hertz-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gymnasium Engelsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
498 Humboldt-Schule 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
251 Neue Nikolaischule 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Immanuel-Kant-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louise-Otto-Peters-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm-Ostwald-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Johannes-Kepler-Schule 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
127/130 Max-Klinger-Schule 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Robert-Schumann-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werner-Heisenberg-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich-Schiller-Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
455 Gerda-Taro-Schule H) 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Str. 22b 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Prager Dreieck 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
94 Ihmelsstr. 14 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0
56 Zentrum Nord (HBhf.-Westseite) 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
88 Dösener Weg (o. HNr.) 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
164 altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
139 Jahrtausendfeld 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
163/514 Mannheimer Str. 128 a/b 0 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Bremer Str. (o. HNr) 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Uhlandstr. F) 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee (Wiederitzsch) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 (Schraderhaus) 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Eutritzscher Str. 17-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Kregelstr. 3 (Barnet-Licht-Platz) G) 0 24 0 -12 -12 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 550 592 636 661 815 855 895 895 975 975 975 
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -4 -21 -25 -40 70 62 56 12 68 41 15 
Belegung 2018/19 (97%) 3) 101% 104% 104% 106% 91% 93% 94% 99% 93% 96% 98% 
ID 
TF- 
SHB 
6/7
Anlage 3
zu VI-Ifo-07149
Fußnoten: 
H)  Die Innutzungnahme des Erweiterungsbaus ist für 10/2020 avisiert 
F)  durch Umzug Wegfall der 24 Uhlandstr., dafür 20 neu K.-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. zieht die 157. GS und erweitert damit ihre Kapazität. Das Gebäude der 157. Schule dient der 
Erweiterung der OS G.-Schwartz-Str. 
G)  durch Umzug Wegfall der 12 + 12 Barnet-Licht-Platz, dafür 32 neu Schraderhaus und 40 neu Prager Dreieck, Nachnutzung als OS 
1)  Die Grundschulen sind gegenwärtig mit durchschnittlich 98% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch Schule und Hort gewährleistet 
werden. 
2)  Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig durchschnittlich 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht 
gewährleistet werden. 
3)  Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig durchschnittlich 97%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht 
gewährleistet werden. 
A)  durch Umzug Wegfall der 8 am Täubchenweg, dafür 20 neu am Gerichtsweg, Nachnutzung durch OS 
B)  durch Umzug Wegfall der 12 in Neruda alt, dafür 16 neu in Jablonowskistr. , Nachnutzung OS 
C)  durch Umzug Wegfall der 8 am Adler, dafür 16 neu Baumannstr., Nachnutzung OS 
D)  durch Sanierung vorübergehend Wegfall  von 15 
E)  durch Umzug Wegfall der 12 Anhalter Str., dafür 15 neu Diderotstr., Nachnutzung GS und Auslagerung 
7/7
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-07149 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
122 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02  s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24  s. ID24 
129 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02  s. ID 65  s. ID 65  s. ID 65  s. ID 65  s. ID 65 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau FÖS Sanierung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378       7.993.0 00 €         254.407 €           851.602 €       5. 695.000 €       2.298.000 € 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01       2.053.000 €                     - €                       - €                      - €       2.0 53.000 € 
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanier ung 2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03       3.693.300 €      1.357.057 €        2.051.496  €       1.234.680 €       2.458.620 € 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS Sanierung 2019 RBV-135 1/12 VI-DS-02210- 
DS-03     10.870.000 €      5.776.781 €        4.938.358 €       6.886.875 €       3.983.125 € 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2020 - VI-D S-06442       1.368.000 €                     - €                       - €                      - €       1.368.000 € 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       3.800.000 €         120.000 €           700.0 00 €                      - €       3.800.000 € 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 - -       1.100.000 €                     - €                       - €                      - €       1.100.000 € 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.500.000 €         120.000 €           550.0 00 €                      - €       5.500.000 € 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-03 634 VI-DS-05360       4.600.000 €         819.259 €           735.373 €       1.748.000 €       2.852.00 0 € 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       4.500.000 €         299.000 €           400.0 00 €                      - €       4.500.000 € 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 2020 VI-DS-03932- 
NF-02 -       2.000.000 €                     - €                       - €                      - €       2. 000.000 € 
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS Neubau 2020 VI-DS-0185 4 VI-DS-04754- 
NF-02     15.750.000 €      3.181.267 €        2.696.715 €       6.057.500 €       9.692.500 € 
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 VI-D S-01854 VI-DS-04017- 
DS-02       8.026.000 €      3.001.066 €        4.839.774  €       4.243.650 €       3.782.350 € 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 VI-D S-01854 VI-DS-04017- 
DS-02       9.794.000 €      1.718.073 €        4.564.355  €       5.603.100 €       4.190.900 € 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 2020 VI-DS-0237 1 VI-DS-04698- 
NF-03       2.700.000 €         480.232 €        2.124.53 1 €       1.923.750 €          776.250 € 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676- 
DS-03       6.581.500 €      1.519.947 €        3.862.455  €       3.620.600 €       2.960.900 € 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf (Interi m) GS Erweiterung 2021 VI-DS-03932- 
NF-02 -       1.100.000 €                     - €           120.000 €                      - €       1.100.00 0 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz Ehrenberg GS Erweiterung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       6.500.000 €      2.306.500 €        2.820.464  €       2.470.000 €       4.030.000 € 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau 2021 VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
HAR 2018 
vorläufig 
31.12.2018 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Vorhaben ges. - 
Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
27.03.2019 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
Stand: 03.04.2019 
14:44 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-07149 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
HAR 2018 
vorläufig 
31.12.2018 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Vorhaben ges. - 
Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
27.03.2019 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01       2.500.000 €                     - €                       - €                      - €       2.5 00.000 € 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 22 VI-DS-03932- 
NF-02 -       3.950.000 €           24.982 €           341 .018 €                      - €       3.950.000 € 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 VI-DS-01854 -       6.500.000 €           34.727 €           832.273 €       2.280.000 €       4.220.000 € 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2023 - -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2023 - -     12.00 0.000 €                     - €                       - €                      - €     12.000.000 € 
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS Umnutzung 2023 - -       8.420.000 €                     - €                       - €                      - €       8.420. 000 € 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Erwe iterung 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -     12.000.000 €                     - €             67.351 €                      - €     12.000.000  € 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS Neuba u 2024 VI-DS-06749 -     22.700.000 €                     - €                       - €       9.080.000 €     13.620.000 € 
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr./Investorenmodell) Grundschule GS Neubau 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 - -       6.900.000 €                     - €                       - €                      - €       6.900.000 € 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 - -       6.000.000 €                     - €                       - €       2.280.000 €       3.720.0 00 € 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 - -     17.000.000 €                     - €                       - €       6.460.000 €     10.540.00 0 € 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 25 - -     17.300.000 €                     - €                       - €       6.840.000 €     10.460.00 0 € 
198 Braunstraße (o. HNr.) Grundschule Schönefeld GS Neu bau 2026 - -     18.000.000 €                     - €                       - €       6.840.000 €     11.1 60.000 € 
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn GS Neubau 2026 - -     16.000.000 €                     - €                       - €       6. 080.000 €       9.920.000 € 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS Neubau 2026 - -     18.000.000 €                     - €                       - €       6.840.000 €     11.160.000 € 
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 - -     18.000.000 €                     - €                       - €       6.840.000 €     11.160. 000 € 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 - -     18.000.000 €                     - €                       - €       6.840.000 €     11.160.000 €  
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 VI-DS-01854 -     18.000.000 €                     - €                       - €       6.840.000 €     1 1.160.000 € 
29 Im Zipfel (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 - -     16.000.000 €                     - €                       - €       6.080.000 €       9.920.000 € 
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau GS Ne ubau 2027 - -     18.000.000 €                     - €                       - €                      - €     18.000.000 € 
Stand: 03.04.2019 
14:44 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-07149 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
HAR 2018 
vorläufig 
31.12.2018 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Vorhaben ges. - 
Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
27.03.2019 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - -     18.000.000 €                     - €                       - €                      - €     18.000.000 € 
6 Addis-Abeba-Platz (o. HNr.) Grundschule GS, SH Neubau 2020 VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02     22.319.000 €      3.388.743 €      11.817.773 €      12.112.499 €     10.206.501 € 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-03     19.775.000 €      3.192.519 €      11.858.207 €      11.622.920 €       8.152.080 € 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 VI-DS- 02035 VI-DS-05641     17.375.000 €      1.577.018 €        2.927.754 €       5.358.130 €     12.016.870 € 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH Neubau 2023 VI-DS-06977 -     23.785.905 €           28.062 €           878.905 €     11.816.100 €     11.969.805 € 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -     20.000.000 €                     - €           200.000 €       7.600.000 €     12.400.000 € 
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Br andschutz 2019 - VI-DS-06334          768.500 €           58.222 €           160.278 €                      - €          768.500 € 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.500.000 €         170.000 €                       - €                      - €       5.500.000  € 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.000.000 €         100.000 €                       - €                      - €       5.000.000  € 
163 Mannheimer Straße 128a/b 
(eh. G.-Chr.-Lichtenberg-Schule - 1. 
BA) GY Reaktivierung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       8.000.000 €         905.049 €           868.0 95 €                      - €       8.000.000 € 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule Haus 1 GY Sanier ung 2020 VI-DS-01854 VI-DS-06378       6.189.000 €         270.425 €        2.132.240 €       4.042.700 €       2.146.300 € 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2021 - -       1.705.000 €                     - €                       - €                      - €       1.705.000 € 
514 Mannheimer Straße 128a/b 
(eh. G.-Chr.-Lichtenberg-Schule - 2. 
BA) GY Reaktivierung 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21  s. ID163  s. ID163  s ID163  s.ID163  s.ID163 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 2 GY Sanier ung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378       8.712.000 €         361.342 €        2.044.834 €       6.207.300 €       2.504.700 € 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) GY Umnutzun g 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     12.000.000 €         336.164 €           873.88 6 €                      - €     12.000.000 € 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 - -       4.550.000 €           79.227 €        1.115.292 €          800.000 €       3.750.000 € 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 - -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01     21.700.000 €                     - €           183.000 €       8.246.000 €     13.454.000 € 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium Wiederitzsch GY Neu bau 2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     26.000.000 €           10.032 €           160.0 00 €                      - €     26.000.000 € 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
Stand: 03.04.2019 
14:44 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-07149 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
HAR 2018 
vorläufig 
31.12.2018 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Vorhaben ges. - 
Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
27.03.2019 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtaus-endfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau 2024 VI-DS-03155- 
NF-02                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 20 27 - -     26.000.000 €                     - €                       - €       9.880.000 €     16.120.00 0 € 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Sanierung 2021 RBV-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06     33.083.000 €      7.613.134 €        9.010.992 €       9.200.000 €     23.883.000 € 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße Gymnasium (Prager Dreieck) GY, SH Neubau 2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     32.000.000 €           19.057 €             57. 623 €     12.160.000 €     19.840.000 € 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) GY, SH Neubau 2025 VI-DS-01854 -     25.000.000 €           40.898 €           649.267 €       9.500.000 €     15.500.000 € 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 - -     26.000.000 €                     - €                       - €       9.880.000 €     16.120.000 € 
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 2019 V I-DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02       4.678.000 €         841.191 €        3.705.20 6 €       2.834.350 €       1.843.650 € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.000.000 €         229.000 €           550.0 00 €                      - €       5.000.000 € 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02       5.850.000 €      2.079.334 €        3.868.841  €       4.168.150 €       1.681.850 € 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 020 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02       3.520.000 €           66.678 €           183. 322 €       1.408.000 €       2.112.000 € 
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2 020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     18.000.000 €      1.389.424 €        6.641.304 €                      - €     18.000.000 € 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 2020 VI-DS -03635 VI-DS-05072       5.466.000 €         917.700 €           258.135 €       1.710.000 €       3.756 .000 € 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 2020 VI-DS-01 854 VI-DS-06378       5.940.800 €         212.519 €           990.147 €       4.208.000 €       1.732.80 0 € 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Brandschutz 2021 - -       2.055.000 €                     - €             55.000 €                      - €       2.055.000 € 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01     29.900.000 €           64.990 €        1.300.17 9 €     14.000.000 €     15.900.000 € 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VI-DS-06900     14.400.000 €         484.286 €           443.998 €       6.733.500 €       7.666.500 € 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 3 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       8.000.000 €           15.646 €             30 .000 €       3.040.000 €       4.960.000 € 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 2 024 VI-DS-03932- 
NF-02 -       6.000.000 €           80.366 €           832 .771 €       1.064.000 €       4.936.000 € 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 - -       2.400.000 €                     - €                       - €          91 2.000 €       1.488.000 € 
Stand: 03.04.2019 
14:44 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-07149 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
HAR 2018 
vorläufig 
31.12.2018 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Vorhaben ges. - 
Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
27.03.2019 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 024 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     15.180.000 €         584.647 €           237.02 2 €       5.768.400 €       9.411.600 € 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -       7.000.000 €                     - €           130.000 €                      - €       7.000.00 0 € 
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav-Fechner- 
Schule) OS Reaktivierung 2025 - -       9.000.000 €                     - €                       - €                      - €       9.000.000 € 
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2025 - -       5 .000.000 €                     - €                       - €                      - €       5.000.000 € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freilade- 
bahnhof/Investorenmod.) OS Neubau 2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 - -     20.000.000 €                     - €                       - €       7.600.000 €     12.400.000 € 
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau OS Flächens uche 2028 - -                      - €                     - €                       - €                      - €                      - € 
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 - -     20.000.000 €                     - €                       - €       7.600.000 €     12.400.000 € 
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau 
OS, GY, 
FÖS Erweiterung 2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378     23.123.000  €         897.022 €        1.899.210 €     13.249. 050 €       9.873.950 € 
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     26.000.000 €         120.257 €           522.02 5 €                      - €     26.000.000 € 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) OS, SH Neubau 2025 VI-DS-01854 -     20.000.000 €           21.962 €           478.039 €       7.600.000 €     12.400.000 € 
167 Edisonstraße (o. HNr.) Christoph-Arnold-Schule SH,  GS Neubau 2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629       4.376.000 €           47.646 €             49.541 €       1.662.880 €       2.713.120  € 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 20 21 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849       4.970.000 €         231.058 €             77.508 €       2.661.900 €       2.308.100 € 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 - -       2.300.000 €                     - €                       - €       1.638.750 €          661.250 € 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS Neub au 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -       5.265.000 €         233.811 €             93 .675 €       1.216.000 €       4.049.000 € 
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm-Busch-Sch ule SH, GS Neubau 2024 VI-DS-06749 -     15.100.000 €                     - €                       - €       5.284.000 €       9.816.000 € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 - -       5.000.000 €                     - €                       - €       1.900.000 €       3.100.000 € 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 - -       4.200.000 €                     -  €                       - €       1.900.000 €       2.300.000 € 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 - -       5.000.000 €                     - €                       - €       1.900.000 €       3 .100.000 € 
195 Ferdinand-Rhode-Straße / 
Wundtstraße 
Sporthalle (Petrischule + Schule am 
Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 - -       6.500.000 €                     -  €                       - €       2.470.000 €       4.030.000 € 
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02       6.220.600 €      3.145.623 €        2.316.780  €       3.911.600 €       2.309.000 € 
Stand: 03.04.2019 
14:44 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-DS-07149 
Fördermittel / 
Erträge 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
HAR 2018 
vorläufig 
31.12.2018 
Schul-/ 
Bauart ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Vorhaben ges. - 
Plan / 
Beschluss (PB 
o. BB) 
Zahlungen 
gesamt 
27.03.2019 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Planung 2019-2024 
Vorlage / DS- 
NR Bau aktuell 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -       5.500.000 €           96.365 €           402 .361 €       2.090.000 €       3.410.000 € 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau 2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -       5.000.000 €             3.689 €             80.000 €       1.900.000 €       3.100.000 € 
105 Thiemstraße/ Ambrosius-Barth- 
Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -       4.200.000 €                     - €           105.265 €       1.596.000 €       2.604.000 € 
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 - -       6.000.000 €                     - €                       - €                      - €       6.000.000 € 
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS Neubau 2025 - -       4.200.000 €                     - €                       - €       1.155.000 €       3.045.000 € 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 - -       5.000.000 €                     - €                       - €       1.900.000 €       3.100.000 € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2026 - -       5.400.000 €                     - €                       - €       1.900.000 €       3.500.000 € 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01     13.250.000 €         366.517 €        1.389.095  €       4.855.700 €       8.394.300 € 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
geplante Fertigstellung / 
Inbetriebnahme lt. 
Schulentwicklungsplan 
2018 (derzeit Entwurfs- 
Stand: 03.04.2019 
14:44 Uhr 6/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-07149 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
122 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI -DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
129 An der Kotsche 39-41 Martinschule FÖS Sanierung 2020 08.2016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI -DS-01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
131 Miltitzer Weg 1 Förderschule zur Lernförderung 
Grünau FÖS Sanierung 2021 01.2018 11.2015 11.2018 10.2018 11.2019 04.2019 08.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
245 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterun g 2019 05.2016 05.2017 03.2017 12.2017 03.2018 03.2018 06.2 019 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
32 Erfurter Straße  14 Schule Erfurter Straße GS Sanier ung 2019 10.2015 10.2015 08.2016 04.2017 09.2017 09.2017 10 .2019 VI-DS-01854 VI-DS-03771- 
DS-03 
28 Opferweg 1-3 Schule Opferweg GS Sanierung 2019 - - 10.20 15 05.2016 11.2016 10.2016 06.2019 RBV-1351/12 VI-DS-02210- 
DS-03 
379 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2020 - - 01. 2019 12.2018 09.2019 04.2019 03.2020 - VI-DS-06442 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 04.2019 07.2 020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz GS Erweiterung 2 020 - - 07.2019 04.2019 01.2020 04.2019 07.2020 - -
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02.2019 04.2 019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS Erweiterung 2020 09.2015 0 3.2017 01.2018 04.2018 10.2018 10.2018 08.2020 VI-DS-0363 4 VI-DS-05360 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 08.2018 04.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
513 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln GS Erweiterung 2020 09.2015 03.2017 08.2019 04.2019 02.2020 04.2019 08.2020 VI-DS-03932- 
NF-02 -
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS Neubau 2020 09.2015 11. 2015 11.2017 11.2017 05.2018 06.2018 08.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02 
24 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 08.2 016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI-DS- 01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
65 An der Kotsche 39-41 78. Schule GS Sanierung 2020 08.2 016 11.2015 05.2017 05.2017 09.2017 09.2017 07.2020 VI-DS- 01854 VI-DS-04017- 
DS-02 
7 Komarowstraße 2 66. Schule GS Sanierung 2020 08.2016 03. 2016 06.2017 11.2017 07.2018 07.2018 06.2020 VI-DS-02371 VI-DS-04698- 
NF-03 
9 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II GS Sanier ung 2020 06.2016 11.2015 04.2017 04.2017 10.2017 05.2018 06 .2020 VI-DS-01854 VI-DS-03676- 
DS-03 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf (Interi m) GS Erweiterung 2021 07.2016 05.2017 06.2019 04.2019 06.2 020 04.2019 06.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 -
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz Ehrenberg GS Erweiterung 2021 08.2016 06.2018 06.2018 06.2018 08.201 9 04.2019 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
143 Kurt-Eisner-Straße (o. HNr.) GS (Bayerischer Bhf. Areal 8- 
Investmodell) GS Neubau 2021 08.2016 01.2017 04.2019 04.2019 08.2019 04.2 019 07.2021 VI-DS-03155- 
NF-02 -
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart 
Bauende 
Plan/Ist 
Einschätzun 
g Verwaltung 
Maßnahme 
Stand: 01.04.2019 
10:22 Uhr 1/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-07149 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart 
Bauende 
Plan/Ist 
Einschätzun 
g Verwaltung 
Maßnahme 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold-Schule GS Erweiterung 2022 08.2017 05.2017 07.2019 04.2019 07.2020 04.2019 07.20 22 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-04614- 
NF-01 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 22 03.2019 05.2017 12.2019 04.2019 12.2021 04.2019 12.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2023 07.2019 11.2015 06.2020 04.2019 06.2021 04.20 19 06.2023 VI-DS-01854 -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule (Freilad ebahnhof) GS Neubau 2023 08.2018 04.2019 07.2020 04.2019 07 .2021 04.2019 07.2023 - -
161 Friesenstraße 8 Grundschule GS Umbau 2023 08.2019 04.2 019 07.2020 04.2019 07.2021 04.2019 07.2023 - -
1 Max-Planck-Straße 1-3 5. Schule GS Umnutzung 2023 07.20 19 04.2019 06.2020 04.2019 06.2021 04.2019 06.2023 - -
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Erwe iterung 2024 08.2019 05.2017 07.2021 04.2019 08.2022 04.20 19 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS Neuba u 2024 01.2019 02.2019 12.2020 04.2019 08.2021 04.2019 07.2 024 VI-DS-06749 -
30 Max-Liebermann-Straße (o. 
HNr./Investorenmodell) Grundschule GS Neubau 2024 08.2019 01.2017 02.2019 04.2019 08.2022 04.2019 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2024 08.2020 04.2019 07.2021 04.2019 08.2022 04.2019 07. 2024 - -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 202 5 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 - -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS Neubau 20 25 08.2020 04.2019 08.2021 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 - -
198 Braunstraße (o. HNr.) Grundschule Schönefeld GS Neu bau 2026 07.2021 04.2019 06.2023 04.2019 06.2024 04.2019 06 .2026 - -
204 Georg-Maurer-Straße (o. 
HNr.) 
Grundschule Lößnig / 
Marienbrunn GS Neubau 2026 08.2021 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04.2 019 07.2026 - -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule GS Neubau 2026 08. 2021 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04.2019 07.2026 - -
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 08.2021 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04.2019 07.2026 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2026 0 8.2021 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04.2019 07.2026 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2027 06.2022 11.2015 06.2023 04.2019 06.2025 04.2019 06.2027 VI -DS-01854 -
29 Im Zipfel (o. HNr.) Schule Stahmeln GS Neubau 2027 08. 2022 05.2017 07.2024 04.2019 07.2025 04.2019 07.2027 - -
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Grundschule Mockau GS Ne ubau 2027 07.2022 04.2019 06.2024 04.2019 06.2025 04.2019 0 6.2027 - -
Stand: 01.04.2019 
10:22 Uhr 2/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-07149 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart 
Bauende 
Plan/Ist 
Einschätzun 
g Verwaltung 
Maßnahme 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - - - - - - - - - -
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltef läche) GS Neubau - - - - - - - - - -
6 Addis-Abeba-Platz (o. HNr.) Grundschule GS, SH Neubau 2020 08.2015 11.2015 02.2017 09.2016 03.2018 03.2018 07.20 20 VI-DS-01854 VI-DS-04706- 
DS-02 
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße GS, SH Neubau 2020 08.2015 01.2016 03.2017 05.2018 09.2018 09.201 8 07.2020 VI-DS-01784 VI-DS-05640- 
DS-03 
11 Thierschstraße 5 31. Schule GS, SH Neubau 2020 10.201 5 12.2015 12.2017 05.2018 08.2018 11.2018 09.2020 VI-DS-02 035 VI-DS-05641 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS, SH Neubau 2023 04.2019 04.2019 05.2020 04.2019 11.2020 04.2019 06.2023 VI -DS-06977 -
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS, SH Neubau 2024 08. 2019 04.2019 07.2021 04.2019 08.2022 04.2019 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
378 Willi-Bredel-Straße 15 Wilhelm-Ostwald-Schule GY Br andschutz 2019 - - 10.2018 11.2018 02.2019 04.2019 07.2019 - VI-DS-06334 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Erweiter ung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 12.2018 04.2019 07 .2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY Erweiterung 20 20 11.2015 06.2018 06.2018 06.2018 10.2019 04.2019 10.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
163 Mannheimer Straße 128a/b (eh. G.-Chr.-Lichtenberg-Schule - 
1. BA) GY Reaktivierung 2020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 04.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
127 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger Schule Haus 1 GY Sanier ung 2020 07.2015 11.2015 05.2018 10.2018 05.2019 04.2019 06 .2020 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Erweiterun g 2021 - - 06.2019 04.2019 08.2019 04.2019 07.2021 - -
514 Mannheimer Straße 128a/b (eh. G.-Chr.-Lichtenberg-Schule - 
2. BA) GY Reaktivierung 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2 019 04.2019 07.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
130 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 2 GY Sanier ung 2021 11.2016 11.2015 01.2019 10.2018 01.2020 04.2019 10 .2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) GY Umnutzun g 2022 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 04.2019 07.2 022 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Brandschu tz 2023 08.2018 06.2018 07.2020 04.2019 07.2021 04.2019 07. 2023 - -
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY Erweiterung 2023 - - 0 7.2020 04.2019 07.2021 04.2019 07.2023 - -
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY Neubau 2023 08.2018 05.201 7 02.2019 01.2019 02.2020 04.2019 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
VI-DS-06696- 
NF-01 
454 Messe-Allee (o. HNr.) Gymnasium Wiederitzsch GY Neu bau 2023 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 04.2019 07 .2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) GY Neub au 2024 08.2019 01.2017 09.2019 04.2019 08.2022 04.2019 07. 2024 VI-DS-03155- 
NF-02 -
Stand: 01.04.2019 
10:22 Uhr 3/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-07149 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart 
Bauende 
Plan/Ist 
Einschätzun 
g Verwaltung 
Maßnahme 
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Gymnasium Jahrtaus-endfeld 
(Investorenmod.) GY Neubau 2024 08.2019 01.2017 09.2019 04.2019 08.2022 04.2 019 07.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau 20 27 08.2022 04.2019 07.2024 04.2019 07.2025 04.2019 07.2027 - -
389 Eutritzscher Straße 17-19 Gymnasium (Erw. f. 
Leibnizgymnasium) GY Prüfung - - - - - - - VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY, SH Sanierung 2021 08.2016 09.2012 12.2016 03.2017 01.2018 01.2018 07.2021 RB V-1351/12 VI-DS-03671- 
NF-06 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße Gymnasium (Prager Dreieck) GY, SH Neubau 2023 08.2018 06 .2018 07.2020 06.2018 07.2021 04.2019 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
88 Dösner Weg (o. HNr.) GY+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) GY, SH Neubau 2025 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 VI-DS-01854 -
162 Bremer Straße (o. HNr.) Gymnasium GY, SH Neubau 2027 08.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 04.2019 07.2027 - -
37 Diderotstraße 35 (eh. 68. Schule) OS Sanierung 2019 0 3.2016 11.2015 01.2017 05.2017 10.2017 11.2017 09.2019 VI- DS-01854 VI-DS-03957- 
DS-02 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2020 08.2015 06.2018 06.2018 06.2018 02 .2019 04.2019 07.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
43 Schulstraße 6 Schule Mölkau (1. BA) OS Erweiterung 20 20 02.2015 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 04.2018 01.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 020 04.2017 11.2015 02.2018 08.2017 03.2019 04.2019 12.202 0 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02 
394 Kregelstraße 3 Schule Barnet-Licht-Platz OS Neubau 2 020 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 04.2019 07.202 0 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
86 Höltystraße 51 Höltyschule OS Reaktivierung 2020 03.20 15 05.2017 02.2018 01.2018 06.2018 08.2018 02.2020 VI-DS-0 3635 VI-DS-05072 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule OS Sanierung 2020 09.2015 1 1.2015 07.2018 10.2018 07.2019 04.2019 08.2020 VI-DS-0185 4 VI-DS-06378 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Brandschutz 2021 - - 07.2019 04.2019 07.2020 04.2019 07.2021 - -
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS Erweiterung 2021 08.2016 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 04.2019 07.2021 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule OS Reaktivierung 2022 0 6.2017 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 04.2019 05.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VI-DS-06900 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Erweiterung 202 3 08.2018 06.2018 06.2018 06.2018 03.2021 04.2019 07.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
93 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Brandschutz 2 024 05.2017 05.2017 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.202 4 VI-DS-03932- 
NF-02 -
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Str aße OS Erweiterung 2024 08.2019 04.2019 07.2021 04.2019 08 .2022 04.2019 07.2024 - -
Stand: 01.04.2019 
10:22 Uhr 4/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-07149 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart 
Bauende 
Plan/Ist 
Einschätzun 
g Verwaltung 
Maßnahme 
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule OS Sanierung 2 024 08.2019 06.2018 06.2018 06.2018 08.2022 04.2019 07.202 4 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2025 08.2 020 05.2017 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 -
159 Löbauer Straße 46 (eh. Theodor-Gustav-Fechner- 
Schule) OS Reaktivierung 2025 09.2021 04.2019 07.2022 04.2019 08.2 023 04.2019 07.2025 - -
158 Heinrichstraße 43 125. Schule OS Umbau 2025 06.2021 04 .2019 06.2022 04.2019 06.2023 04.2019 06.2025 - -
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule (Freilade- 
bahnhof/Investorenmod.) OS Neubau 2026 08.2021 01.2017 07.2023 04.2019 07.2024 04. 2019 07.2026 VI-DS-03155- 
NF-02 -
497 Kolmstraße (o. HNR.) Oberschule OS Neubau 2027 08.202 2 04.2019 07.2024 04.2019 07.2025 04.2019 07.2027 - -
366 Standort offen Schule Plagwitz/Lindenau OS Flächens uche 2028 06.2023 04.2019 06.2024 04.2019 06.2026 04.2019 0 6.2028 - -
500 Torgauer Platz (o. HNr.) Oberschule OS Neubau 2029 08 .2024 04.2019 07.2026 03.2018 08.2027 04.2019 07.2029 - -
132 Miltitzer Weg 1,2,3,4 Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau 
OS, GY, 
FÖS Erweiterung 2021 09.2016 11.2015 09.2018 10.2018 09.2019 0 4.2019 08.2021 VI-DS-01854 VI-DS-06378 
97 Messe-Allee (o. HNr.) OS + SH Wiederitzsch OS, SH Ne ubau 2021 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2019 04.2019 0 7.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
89 Dösner Weg (o. HNr.) OS+3-Feld-SH (Bayer-ischer Bhf. 
Areal 7) OS, SH Neubau 2025 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 VI-DS-01854 -
167 Edisonstraße (o. HNr.) Christoph-Arnold-Schule SH,  GS Neubau 2021 09.2016 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 04. 2019 08.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06629 
102 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule SH, GS Neubau 20 21 09.2016 05.2017 03.2019 04.2019 10.2019 04.2019 08.2021 VI-DS-03932- 
NF-02 VI-DS-06849 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS Neubau 2021 03.2019 0 4.2019 09.2019 04.2019 10.2020 04.2019 07.2021 - -
92 Bernhard-Göring-Straße 107 eh. 3. Schule SH, GS Neub au 2024 09.2020 05.2017 07.2021 04.2019 08.2022 04.2019 07. 2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
71 Gerichtsweg (o. HNr.) Sporthalle Wilhelm-Busch-Sch ule SH, GS Neubau 2024 01.2019 02.2019 12.2020 04.2019 08.2 021 04.2019 07.2024 VI-DS-06749 -
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH, GS Neubau 2024 08.2019 04.2019 07.2021 04.2019 08.2022 04.2019 07.2024 - -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH, GS Neubau 2025 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.201 9 07.2025 - -
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule SH, GS Neu bau 2025 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07 .2025 - -
195 Ferdinand-Rhode-Straße / 
Wundtstraße 
Sporthalle (Petrischule + Schule 
am Floßplatz) Zentrum 
SH, GS, 
OS Neubau 2026 08.2021 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04.201 9 07.2026 - -
51 Theklaer Straße 4 Sporthalle Goethe-Gymnasium SH, G Y Neubau 2019 08.2014 11.2015 03.2017 06.2017 03.2018 03.20 18 08.2019 VI-DS-01854 VI-DS-04452- 
DS-02 
Stand: 01.04.2019 
10:22 Uhr 5/6 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-DS-07149 
Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll Controlling/ 
tats. Ist Soll 
Baubeginn 
Plan/Ist Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schul-/ 
Bauart 
Bauende 
Plan/Ist 
Einschätzun 
g Verwaltung 
Maßnahme 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule SH, GY Ne ubau 2022 08.2017 05.2017 07.2019 04.2019 07.2020 04.2019 0 7.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS Neubau 2022 01 .2018 05.2017 12.2019 04.2019 12.2020 04.2019 12.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 -
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS Neubau 2024 08.2019 05.2017 07.2021 04.2019 08.2022 04.2019 07.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 -
504 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule SH, OS Neubau 2025 08.2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.20 25 - -
40 Ratzelstraße 26 (eh. 55. Schule) SH, OS Neubau 2025 08 .2020 04.2019 07.2022 04.2019 08.2023 04.2019 07.2025 - -
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS Neubau 2026 08.20 21 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04.2019 07.2026 - -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule SH,  OS Neubau 2026 08.2021 04.2019 07.2023 04.2019 07.2024 04. 2019 07.2026 - -
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY Neubau 2022 03.2017 06.2017 03.2019 01.2019 03.2020 04.201 9 02.2022 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01 
Legende: 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 04.2019 formelbedingt hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
Stand: 01.04.2019 
10:22 Uhr 6/6