Arbeitsstand Altes Technisches Rathaus Prager Straße 20-28
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-F-00422-AW-01
Datum: 2024-11-21
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VIII-F-00422-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Allgemeine Verwaltung 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
Stammbaum: 
 
VIII-F-00422 CDU-Fraktion 
 
 
VIII-F-00422-AW-01 Dezernat Allgemeine 
Verwaltung 
 
Betreff: 
Arbeitsstand Altes Technisches Rathaus Prager Straße 20-28 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
 
Sachverhalt 
Antwort 
 
1.) Wann wird der Abriss des Stahlbetonskeletts, so wie es der Rat beschlossen hat, 
beginnen und wann soll er abgeschlossen sein?  
 
Die Rückbau-/Abbrucharbeiten des Bestandsrohbaus des Alten Technischen Rathauses 
sollen in einem Wettbewerblichen Dialog vergeben werden. Die Vorbereitungen für die 
Ausschreibung von Planung und Durchführung des Abrisses als Gesamtpaket sind erfolgt. 
Die Ausschreibung könnte jederzeit veröffentlicht werden, um Angebote einzuholen. 
Das zweistufige Vergabeverfahren dauert von der Veröffentlichung des 
Teilnahmewettbewerbes bis zur Zuschlagserteilung ca. 8 bis 9 Monate. Im Anschluss ist von 
einer ca. 4- bis 6-monatigen Planungs- und Vorbereitungsphase bis zum Ausführungsbeginn 
auszugehen. Unter Berücksichtigung von Lage und Baukörpergröße sowie nach 
Einschätzung von Fachplanern wird die Ausführungsdauer des Abrisses auf ca. 18 Monate 
geschätzt.  
 
2.) Wurden für diese Arbeiten überhaupt schon Angebote eingeholt? Wenn ja, mit 
welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht? 
 
Es ist beabsichtigt, die Planung und Ausführung des Rückbaus/Abbruchs in einem 
Gesamtauftrag zu vergeben. Durch die sehr komplexe Aufgabe des Abrisses wird ein 
Wettbewerblicher Dialog angewandt, in welchem zusammen mit den Bietenden die genaue 
Aufgabenstellung erarbeitet wird. Themen wie Ausführungsdauer, Kreislaufwirtschaft, 
Ressourcenschonung, CO2-Ausgleich, Baulogistik, minimale Beeinträchtigung der Nachbarn 
und des Verkehrs werden während dieser Phase besprochen und eruiert. Die Bietenden 
sollen auf Grundlage der im Dialog gemeinsam erarbeiteten Aufgabenstellung ihr finales 
Angebot abgeben. Die Vorbereitung des Verfahrens begann in 06/2024.  
Darüber hinaus werden derzeit weitere Voruntersuchungen durchgeführt sowie Maßnahmen 
zur Baustellensicherung eingeleitet. 
 
3.) Wird, wie vom Rat beschlossen, Ende des III. Quartals 2025 der Planungsbeschluss 
für die Entwicklung der Verwaltungsunterbringung an dem Standort vorliegen?  
 
Nach Aktueller Planung wird der Planungsbeschluss im I. Quartal 2026 eingebracht werden. 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
Aufgrund der Komplexität der neuen Grundstücksituation sind längere 
Vorbereitungsmaßnahmen nötig als zuvor angenommen. 
 
4.) Aufgrund verschiedenster Presseartikel: Halten sich die für das Projekt 
zuständigen Dezernate an den im April getroffenen Ratsbeschluss weiter gebunden? 
Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, weshalb wird unter anderem der Abriss des 
Stahlbetonskeletts in Frage gestellt?  
 
Die Verwaltung hält sich an den Ratsbeschluss gebunden. Gleichwohl soll aufgrund des 
besonderen öffentlichen Interesses, insbesondere der formulierten Kritik der Architekt/-innen 
und Fachkammern, ein fachlicher Dialog mit externen Beteiligten durchgeführt werden, bevor 
die Ausschreibung für die Abrissmaßnahmen veröffentlicht wird. Dies dient der Herstellung 
von Transparenz und Akzeptanz bezüglich der getroffenen Entscheidung. 
 
5.) Gilt das dem Rat vorgelegte Gutachten zur Nutzbarkeit des Stahlbetonskeletts für 
eine Verwaltungsunterbringung immer noch? Wenn nein, was hat sich seit April 
geändert?  
 
Die Einwände, welche in dem Brief der Fachkammern zum Abrissvorhaben angebracht 
wurden, sollen mit den Verfassern in einem eigenen Termin Ende November besprochen 
werden, um den Informationstand abzugleichen. 
 
6.) Gibt es Pläne oder Überlegungen im Baudezernat, das Grundstück Prager Straße 
20-28 anders als mit der Vorlage 09692 beschlossen, zu nutzen? Wenn ja, wie sehen 
diese aus? 
 
Nein.  
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung