Planungsbeschluss zur Kapazitätserweiterung an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule sowie an der 20. Schule um jeweils einen Zug
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07895
Datum: 2022-12-07
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/10 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07895 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
 
Betreff: 
Planungsbeschluss zur Kapazitätserweiterung an der Georg-Christoph-
Lichtenberg-Schule sowie an der 20. Schule um jeweils einen Zug 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Jugend, Schule und Demokratie  Vorberatung 
FA Finanzen  Vorberatung 
FA Stadtentwicklung und Bau  1. Lesung 
SBB West  Anhörung 
SBB Nordost  Anhörung 
FA Stadtentwicklung und Bau  2. Lesung 
Ratsversammlung 18.01.2023 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Der Planungsbeschluss für die Kapazitätserweiterungen an der Georg-Christoph-
Lichtenberg-Schule sowie an der 20. Schule wird gefasst.  
2. Die Planungs- und Steuerungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (bis 
Leistungsphase 4 HOAI) betragen für die Kapazitätserweiterung Georg-Lichtenberg-
Schule 350.000 € und für die Kapazitätserweiterung 20. Schule 295.000 €. 
3. Die Die Auszahlungen sind im PSP-Element „GY Lichtenberg, Erweiterungsbau“ 
(7.0002509) wie folgt vorgesehen. 
 
2023 350.000 € 
 
Die Auszahlungen sind im PSP-Element „OS 20. Schule, Interim“ (7.0002505) wie 
folgt vorgesehen: 
 
2023 295.000 € 
4. Mit der Projektsteuerung einschließlich Mittelbewirtschaftung und Übernahme der 
Auftraggeberfunktion sowie der Durchführung der notwendigen Auftragsvergaben bis 
zur Leistungsphase 4 wird die LESG beauftragt.  
 
 
Räumlicher Bezug 
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule:  
Stadtbezirk West, Ortsteil Lausen-Grünau, Gemarkung Schönau Flurstück 1788 
20.Schule: 
Stadtbezirk Nordort; Ortsteil Schönefeld, Gemarkung: Schönefeld, Flurstück 1069 
 
1 von 10 in Zusammenstellung
2/10 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss X  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Zur Absicherung der benötigten Schulplätze ist eine Erweiterung der Georg-Christoph-
Lichtenberg-Schule sowie der 20. Schule um jeweils einen Zug erforderlich. Es ist 
vorgesehen, die Steuerung der Planung und Realisierung des Projektes 
Kapazitätserweiterung Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule und 20. Schule an die LESG zu 
übertragen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft X nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
2023 
 
 
2023 
 
350.000 
 
 
295.000 
7.0002509.700  
‚GY Lichtenberg, 
Erweiterungsbau‘ 
7.0002505.700  
OS 20. Schule, Interim' 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung   nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
2 von 10 in Zusammenstellung
3/10 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
X Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 10 in Zusammenstellung
4/10 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff) X keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen) X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
X Aussage nicht möglich  ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz X ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
 X ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
 X wird vorgelegt mit: Baubeschluss 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Nicht erforderlich.  
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
Entfällt.  
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
Entfällt.   
 
III.   Strategische Ziele  
Mit dem anhaltenden Bevölkerungs- und Geburtenwachstum in der Stadt Leipzig werden 
Maßnahmen zur bedarfsgerechten Entwicklung der Schulinfrastruktur notwendig. Das 
vorhandene Schulnetz ist am Bedarf auszurichten und es besteht für den kommunalen 
Schulträger die Verpflichtung, die entsprechenden Kapazitäten bereitzustellen. In den 
kommenden Schuljahren werden verstärkt im Stadtgebiet zusätzliche Kapazitäten an 
weiterführenden Schulen, Oberschulen und Gymnasien, benötigt.  
  
4 von 10 in Zusammenstellung
5/10 
 
IV.  Sachverhalt  
1.  Anlass  
Ab dem Schuljahr 2024/25 bestehen Kapazitätsengpässe im weiterführenden Schulbereich. 
Gründe für die Unterversorgung sind insbesondere Verzögerungen bei laufenden Planungs- 
und Bauprozessen, noch nicht realisierte Grundstücksankäufe und somit 
Planungsverzögerungen bei Neubaumaßnahmen, die neue Schulart Gemeinschaftsschule 
(Kapazität und Übergangsquote) und Erhöhung des Klassenbedarfs durch verstärkte 
Integration und Zuwanderung. 
Zur Absicherung des Bedarfs an Schulplätzen für die Stadt Leipzig in weiterführenden 
Schulen ist eine Erweiterung der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule (Mannheimer Str. 
128b, 04209 Leipzig) sowie der 20. Schule (Bästleinstraße 14, 04347 Leipzig) um jeweils 
einen Zug erforderlich. Die Maßnahmen, insbesondere aber auch die vorgesehenen 
Schulstandorte wurden im Einvernehmen mit dem Landesamt für Schule und Bildung im 
Rahmen der Klassenplanung 2021 abgestimmt und sind fester Bestandteil der 
Planungsgrundlagen für die kommenden Jahre. Ursprünglich war eine Inbetriebnahme 
bereits zum Schuljahr 2024/25 vorgesehen, die aufgrund länger andauernder 
Voruntersuchungen nicht mehr gewährleistet werden kann. Bestehende Kapazitätsengpässe 
müssen daher bis zur Fertigstellung der Kapazitätserweiterungen über andere Maßnahmen 
kompensiert werden.    
Die Kapazitätserweiterungen sind Teil der Schul- und Kitabaustrategie (VII-DS-07361-NF-
04), bestätigt in der Ratsversammlung am 12.10.2022. 
Die Stadt Leipzig verfügt mit der Eigengesellschaft LESG über eine weitere organisatorische 
Möglichkeit zur Projektsteuerung von Baumaßnahmen. Es ist vorgesehen, die Steuerung der 
Planung und Realisierung des Projektes Kapazitätserweiterung Georg-Christoph-
Lichtenberg-Schule und 20. Schule an die LESG zu übertragen. Der Einsatz der LESG im 
Rahmen des Kitabau- und Schulhausbauprogramms wurden in der Ratsversammlung am 
19.05.2022 mit Vorlage Nr. VII-DS-06928 beschlossen. 
Aufgrund wirtschaftlicher Synergieeffekte, nahezu identischer Planungsaufgaben, sehr 
ähnlicher Standortbedingungen und zum zielgerichteten Einsatz von Personal ist es 
vorgesehen, die Objektplanung durch ein Planungsbüro für beide Vorhaben erarbeiten zu 
lassen.  
Durch die Planungsbeteiligten soll eine Entwurfsplanung für die Kapazitätserweiterungen 
erarbeitet werden, welche die Ausschreibungsgrundlage für die Umsetzung der Vorhaben als 
Modulbau darstellt. Die Planung soll systemoffen erarbeitet werden, was es ermöglichen soll, 
einen systemoffenen Wettbewerb der verschiedenen Modulbauweisen (Holzmodulbau, 
Hybridkonstruktionen, etc.) durchzuführen.  
Ziel ist die Vergabe an einen Bieter, der unter funktionalen Aspekten das wirtschaftlichste 
Angebot bieten kann. 
 
Gegenwärtige Situation: 
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, Mannheimer Straße 128b 
Die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule ist ein vierzügiges Gymnasium im Stadtbezirk 
West, Ortsteil Schönau. Die beiden Gebäude wurden als Plattenbau vom Typ Ratio 74-720 
Typ A errichtet und komplex saniert. Zum Schuljahr 2020/21 wurde der erste Bauabschnitt 
fertiggestellt. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts und damit die vollständige 
Inbetriebnahme erfolgte zum Schuljahr 2021/22. 
 
20. Schule, Bästleinstraße 14 
Die 20. Schule ist eine dreizügige Oberschule im Stadtbezirk Nordost, Ortsteil Schönefeld-
Ost. Das Gebäude wurde als Plattenbau vom Typ Ratio 74-720 Typ A errichtet. Zum 
Schuljahr 2018/19 wurde ein Erweiterungsbau in Betrieb genommen. Zudem erfolgte eine 
5 von 10 in Zusammenstellung
6/10 
 
Ertüchtigung der Gebäudehülle im Sinne einer Energetischen Sanierung. In diesem 
Zusammenhang wurden die Außenanlagen in Teilbereichen wiederhergestellt (geplantes 
Modulgebäude wurde berücksichtigt). Die Fertigstellung erfolgte zum Sommer 2022.   
  
2.  Beschreibung der Maßnahme  
2.1 Planung  
Zu planen ist eine Kapazitätserweiterung in einfacher Modulbauweise.  
Zur Absicherung der benötigten Schulplätze ist eine Erweiterung der Georg-Christoph-
Lichtenberg-Schule sowie der 20. Schule um jeweils einen Zug erforderlich. Hierzu soll eine 
temporäre Erweiterung in Modulbauweise als eingeschossiger Solitär barrierefrei errichtet 
werden. Im Rahmen einer Vorprüfung wurde Standorte geprüft und als geeignet befunden. 
Dabei wurden sowohl städtebauliche, ökologische als auch örtliche Gegebenheiten 
berücksichtigt.  
In Abhängigkeit der weiteren Bedarfsentwicklung wird über eine weitere schulische Nutzung 
oder eine Versetzung an andere Schulstandorte entschieden.  
Die Kapazitätserweiterungen werden aus diesem Grund so geplant, dass zu einem späteren 
Zeitpunkt die Möglichkeit besteht, die Module zurückzubauen und an einem anderen 
Standort neu zu errichten oder einer anderen Nutzung der Schule zu überführen.  
 
20. Schule, Bästleinstraße 14 
Im Rahmen einer Vorprüfung wurde ein Standort südlich der Sporthalle gefunden, worauf 
sich gemäß beigefügter Skizze das Raumprogramm für die notwendige Erweiterung abbilden 
lässt.  
 
 
 
Das Raumprogramm für die das Modulgebäude der 20. Schule setzt sich wie folgt 
zusammen: 
6 von 10 in Zusammenstellung
7/10 
 
- 6 allgemeine Unterrichtsräume  
- 1 Vorbereitungs-/ Lehrerzimmer 
- Sanitäranlagen 
 
Nach Untersuchung des Baufeldes unter Beachtung der engen Platzverhältnisse auf dem 
Schulgelände, des Bestandes (Bäume, Kleinspielfeld und Sporthalle) erwies sich der 
Standort für das Interim südlich der Sporthalle als minimalinvasiv umsetzbar. 
 
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, Mannheimer Straße 128b 
Im Rahmen einer Vorprüfung wurde ein Standort auf dem Flurstück 1788 Gemarkung 
Schönau gemäß beigefügter Skizze gefunden. Das Grundstück wurde kürzlich von der LWB 
im Rahmen des Tauschpaktes II (VII-DS-06096) erworben. Zunächst war auf der Fläche die 
Errichtung einer Sporthalle für das Gymnasium vorgesehen. Mit der geänderten Planung 
zum Bildungs- und Bürgerzentrum (VII-DS-06858) soll die Sporthalle nunmehr auf dem 
Grundstück der Völkerfreundschaft errichtet werden. Damit steht das Flurstück 1788 für 
andere schulische Nutzungen zur Verfügung.  
 
 
 
Das Raumprogramm für die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule setzt sich wie folgt 
zusammen: 
- 8 allgemeine Unterrichtsräume 
- 1 Vorbereitungs-/ Lehrerzimmer 
- 1 Lehrmittelraum 
- Sanitäranlagen  
 
Die Anordnung des Modulgebäudes ist nach Standortprüfung nur in Nord-Süd-Ausrichtung 
umsetzbar. Die südliche Grüninsel auf dem Baufeld soll dabei erhalten bleiben. 
Bei den baulichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Kapazitätserweiterung der beiden 
Schulen werden die beschlossenen Maßnahmen des Sofortmaßnahmenprogramms zum 
Klimanotstand (Beschlussvorlage VI-A-07961-DS-10) im Rahmen der technischen 
7 von 10 in Zusammenstellung
8/10 
 
Möglichkeiten geprüft. 
   
2.2 Aufgabenübertragung an die LESG  
Die beiden o.g. Vorhaben werden durch die städtische Tochtergesellschaft LESG 
(Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von 
Baugebieten mbH) als Projektsteuerer und Auftraggeber durchgeführt.  
Die LESG ist Teil des Konzernverbundes der Stadt Leipzig und kann damit Inhouse-
Geschäfte tätigen. Sie übernimmt die Gesamtkoordinierung des Projekts, einschließlich der 
Mittelbewirtschaftung und Auftragsvergabe und begleitet damit Wettbewerb, Ausschreibung, 
Organisation und Durchführung der Planung sowie die bauliche Umsetzung. 
Die Projektsteuerungskosten der LESG sind nach der AHO (Ausschuss der Verbände und 
Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung. e.V.) kalkuliert. Sie 
betragen anteilig bis zur LP 4 AHO für Projektvorbereitung/-planung und -leitung für das 
Vorhaben Kapazitätserweiterung Georg-Christoph Lichtenberg-Schule 101.000 € brutto und 
für die Kapazitätserweiterung 20. Schule 76.000 € brutto. 
 
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
In Abhängigkeit einer schnellen Entscheidungsfindung zur Projektsteuerung und -
finanzierung ergeben sich die Bauzeiten wie folgt: 
 
Planungsbeschluss 01/2023 
Planung LP 1-3 08/2023 
Einreichung Baubeschluss 09/2023 
Beauftragung Modulhersteller 02/2024 
Baufertigstellung 02/2025 
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
4.1 Kostenaufwand 
Die prognostizierten Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 
Planungskosten für die Leistungsphasen 1-4 HOAI: 
 
KG-
Nummer Kostengruppe Kapazitätserweiterung 
Lichtenberg-Schule 
Kapazitätserweiterung  
20. Schule 
710 Bauherrenaufgaben* 101.000 76.000 
720 Vorbereitung der Objektplanung 20.000 20.000 
730 Objektplanung 100.000 85.000 
740 Fachplanung 118.000 108.000 
790 Sonstige Baunebenkosten 11.000 6.000 
700 Summe 350.000 295.000 
Angaben in € brutto 
*Projektsteuerungshonorar der LESG gem. AHO §§7 und 3 anteilig bis zur LP 4 
 
Kostenermittlung Gesamtvorhaben  
Kostenrahmen nach DIN 276 in EUR Brutto (Stand 06./2022), nach Statistischen 
Kennwerten BKI für Modernisierungen von Schulen, Kindergärten und Sporthallen indiziert 
auf Baupreisindex BKI I. Quartal 2022 
 
8 von 10 in Zusammenstellung
9/10 
 
KG Kostengruppe Kapazitätserweiterung 
Lichtenberg-Schule 
Kapazitätserweiterung  
20. Schule 
100 Grundstück 0 0 
200 Herrichten des Grundstücks 149.000 100.000 
300 Bauwerk - Baukonstruktion  2.721.000 1.834.300 
400 Bauwerk - Technische Anlage 1.045.000 705.000 
500 Außenanlagen 127.000 129.000 
600 Einrichtung und Ausstattung*  68.000 50.000 
700 Baunebenkosten 726.000 519.000 
100-700 Summe 4.836.000 3.337.300 
  Angaben in € brutto 
*Die Kosten der Kostengruppe 600 umfassen sowohl Kosten im Ergebnis- als auch im 
Finanzhaushalt. Die konkrete Aufschlüsselung und Zuordnung der Kostenanteile zum Finanz- und 
Ergebnishaushalt kann erst mit dem Baubeschluss und auf Grundlage der Raumplanung erfolgen.  
 
Mit Erstellung des Baubeschlusses werden die oben aufgezeigten Kosten auf Grundlage der 
Entwurfsplanung (LP 3) präzisiert und Teil des Baubeschlusses.  
Auf Kunst am Bau wird auf Grund der geplanten temporären Nutzung verzichtet.   
 
4.2 Finanzierungsplan 
Die Planungskosten für die LP1-4 werden in den PSP-Elementen „OS 20. Schule, Interim“ 
(7.0002505) und „GY Lichtenberg, Erweiterungsbau“ (7.0002509) wie folgt benötigt: 
 
 
Angaben in € brutto 
 
Die Maßnahmen sind nicht förderfähig, da ein dauerhafter Verbleib an den Schulstandorten 
nicht sichergestellt werden kann (vgl. 2.1). 
Die bewilligte Förderung der Komplexsanierung des Georg-Christoph-Lichtenberg-
Gymnasium und die bewilligte Förderung der energetischen Bestandssanierung der 20. 
Schule bleiben hiervon unberührt.   
 
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung 
Eine genauere Einplanung von Bauabläufen und benötigten Mitteln kann erst mit Vorliegen 
der LP3 und damit im Baubeschluss konkretisiert werden. Die derzeit angenommene Bau- 
und Finanzierungsplanung erstreckt sich über die Jahresscheiben 2023 bis 2024 und stellt 
sich wie folgt dar: 
 
 
2023GesamtGY Lichtenberg, Erweiterungsbau7.0002509350.000350.000OS 20. Schule, Interim 7.0002505295.000295.000Kostenberechnung Planung
Projektdefinition: GY Lichtenberg, Erweiterungsbau' (7.0002509)Bezeichnung 20232024Gesamtveranschlagte Auszahlungen 1.000.0001.500.0002.500.000Veränderung Auszahlungen* 2.336.0002.336.000Summe Auszahlungen 1.000.0003.836.0004.836.000Summe Einzahlungen 0 0 0Summe Eigenmittel 1.000.0003.836.0004.836.000
9 von 10 in Zusammenstellung
10/10 
 
 
 
 
Im Rahmen der Baubeschlussfassung werden die benötigten Mittel und 
Verpflichtungsermächtigungen entsprechend des Bedarfes angepasst und innerhalb des 
Budgets des Amts für Schule zur Verfügung gestellt. 
Eine Konkretisierung der Kosten für die konsumtive Ausstattung erfolgt mit dem 
Baubeschluss. 
 
4.4 Folgekosten 
Die Folgekosten werden im Rahmen des Baubeschlusses auf Grundlage der 
Entwurfsplanung kalkuliert. 
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
Keine.  
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  
  bereits erfolgt   geplant X  nicht nötig 
 
Die Akteure der Schule wurden zum Vorhaben informiert und werden in der weiteren 
Planung beteiligt. 
  
7.  Besonderheiten   
Die Maßnahme soll über die LESG als Projektsteuerer realisiert werden. Zu den Leistungen 
der LESG gehört auch die Vergabe der Planungsleistungen einschließlich der 
Mittelbewirtschaftung. Die genauen Untersuchungen und notwendigen Abstimmungen mit 
den Ämtern erfolgen im Rahmen der Projektsteuerung. 
 
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Bei Nichtbeschlussfassung sind die räumlichen Kapazitäten der weiterführenden Schulen in 
der Stadt Leipzig ab dem Schuljahr 2025/2026 nicht mehr ausreichend. Die vorhandenen 
schulischen Einrichtungen können den Bedarf an gymnasialen Plätzen und 
Oberschulplätzen nicht mehr absichern. 
Die Stadt Leipzig ist entsprechend dem § 21 Abs. 2 Sächsisches Schulgesetz verpflichtet, 
Schulen einzurichten und fortzuführen, wenn ein öffentliches Bedürfnis hierfür besteht. Dies 
ist entsprechend dem in der Fortschreibung der Schulnetzplanung 2019 prognostizierten und 
durch die Ratsversammlung der Stadt Leipzig bestätigtem Bedarf der Fall. 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
Projektdefinition: OS 20. Schule, Interim' (7.0002505)Bezeichnung 20232024Gesamtveranschlagte Auszahlungen 1.000.0001.500.0002.500.000Veränderung Auszahlungen* 837.300837.300Summe Auszahlungen 1.000.0002.337.3003.337.300Summe Einzahlungen 0 0 0Summe Eigenmittel 1.000.0002.337.3003.337.300
10 von 10 in Zusammenstellung