Planungsbeschluss Schule Gundorf  - Erweiterung und Sanierung des Bestandes
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-02297
Datum: 2021-02-03
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/13
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VII-DS-02297 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
 
Betreff: 
Planungsbeschluss Schule Gundorf  - Erweiterung und Sanierung des Bestandes 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Beschlussfassung 
FA Stadtentwicklung und Bau    
FA Jugend, Schule und Demokratie    
FA Finanzen    
OR Böhlitz-Ehrenberg    
 
 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 02.02.2021: 
 
1. Der Planungsbeschluss wird für folgende Einzelmaßnahmen für die Schule Gundorf, 
Grundschule der Stadt Leipzig gefasst.  
- Komplexsanierung des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes mit 
Erweiterungsneubau  
- Interim 
 
2. Die Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphasen 1 - 4 HOAI) 
betragen 500.000 €. 
 
3. Die Auszahlungen der Planungsleistungen für die Schule Rückmarsdorf sind im PSP-
Element „Erweiterung Schule Gundorf“ (7.0001645.700)  in den Haushaltsjahren wie 
folgt veranschlagt/geplant:  
 
2020:    50.000  € 
2021:  450.000  € 
 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Stadtbezirk Alt-West 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 

2/13
 Sonstiges: 
 
Zur Sicherung der notwendigen Kapazitäten gemäß dem sächsischen Schulgesetz 
(SächsSchulG) sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Leipzig in der 
Fortschreibung 2019 müssen mittel- und langfristig die benötigten Grundschulkapazitäten in 
Gundorf zur Verfügung gestellt werden. Hierzu soll das vorhandene Gebäude saniert und 
erweitert werden. Die Hortbetreuung verbleibt am derzeitigen Standort. Für den Zeitraum der 
Gesamtbaumaßnahme wird ein Interim vorgesehen. Für dieses Vorhaben soll der 
Planungsbeschluss gefasst werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/13
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  
nein  
wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  
nein  
ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  
nein  
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  
nein  
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
2020 
 
2021 
 
50.000 
 
450.000 
7.0001645.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  
nein  
wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  
nein  
wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  
nein  
ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  
nein  
ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  
ja   
Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  
Ja  
Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
  
4/13
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
Sonstige Ziele:  
 
 trifft nicht zu  
 
 
  
5/13
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage  
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur -wandelanpassung) 
  
      
  
  Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  
keine / Aussage nicht 
möglich  
erneuerbar 
 
fossil 
  Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  
Aussage nicht möglich 
 
ja 
 
nein 
  Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)   
Aussage nicht möglich 
 
ja 
 
nein 
  Mindert die Auswirkungen des Klima-
wandels (u. a. Entsiegelung, Regen-
wassermanagement) 
 
Aussage nicht möglich 
 
ja 
 
nein 
  
      
  
  Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  
ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  
nein 
  
      
  
  Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  
ja (Prüfschema endet hier.) 
      
     
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. leipzig.de) 
  
                          
ja  
 nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  
 nicht berührt (Prüfschema endet hier.) 
                
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  
      
  
  
 
 Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  
  
 liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  
   
wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
    
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Ein Abwägungsprozess war nicht erforderlich. 
 
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Nicht erforderlich. 
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht erforderlich.  
 
III.  Strategische Ziele 
 
Mit der geplanten Maßnahme werden zukunftsorientierte Schulangebote geschaffen, die 
neben der Sicherung des Leipziger Schulbetriebes und Betreuungsangebotes auch die 
Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt fördern.  
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
1.1 Ausgangssituation 
Die Grundschule Gundorf befindet sich am Standort Leipziger Straße 210. 
6/13
Auf dem im Ortskern gelegenen Grundstück steht ein Gebäudekomplex bebaut mit 
Einzelgebäuden: denkmalgeschütztes Schulgebäude, Sanitärcontainer und verschiedene 
Nebengebäude. 
Der Schulstandort Grundorf existiert seit dem Jahr 1599. Im Jahre 1887 wurde das heutige 
Schulgebäude mit einem eingeschossigen Nebengebäude auf der östlichen Seite erbaut und 
wird als Einzeldenkmal in der Denkmalliste geführt. An den ursprünglichen Baukörper wurde 
zur DDR-Zeiten ein eigeschossiger Anbau als Turnraum angefügt. 
Der außenliegende Sanitärcontainer zwischen den beiden Ursprungsgebäuden sowie eine 
Gerüsttreppe an der Rückseite des Hauptgebäudes dienen als Zwischenlösung für einen 
fehlenden innenliegenden zweiten Rettungsweg bzw. fehlende Sanitäreinrichtungen im 
Schulgebäude. An der östlichen Grundstücksgrenze wurden in den 1980er-Jahren weitere 
Nebengebäude hinzugefügt, die heute als Unterrichtsräume genutzt werden. 
 
Skizze Bestandsituation mit Sportfreifläche 
 
1 Denkmalgeschütztes Schulgebäude / Haus 1 
2 Anbau eingeschossig Turnraum / Haus 2  
3 Nebengebäude / Abstellraum / Haus 3 
4 Zweiteiliger Ergänzungsbaukörper / Haus 4 
5 provisorische Gerüsttreppe / 5 
6 Sanitärcontainer / 6 
 
Auf der dem Schulgebäude gegenüberliegenden Straßenseite in ca. 30 m Entfernung, 
befindet sich die Außensportanlage mit folgenden Einrichtungen: eine Weitsprung-anlage, 
eine 50m Laufbahn, zwei Spielfelder für den Ballsport. Hier bestehen auch ein Schulgarten 
und ein „Grünes Klassenzimmer“. Der Hort mit Speiseversorgung befinden sich in ca. 300 
Meter Entfernung. Er wird durch die Volkssolidarität Leipziger Land / Muldental e.V. 
betrieben. Die maximale Kapazität beträgt 105 Hortplätze.  
Es besteht für den Grundschulstandort Gundorf folgende Beschlusslage:  
Mit dem Sammelplanungsbeschluss VI-DS-03932-NF-02 ist bereits eine Vergrößerung des 
Raumangebotes durch eine Erweiterung am Standort vorgesehen.  
  
Sportfreifläche
7/13
 
Weitere Schritte sind bisher aus folgenden Gründen nicht erfolgt. Durch nach wie vor nicht 
abschließend bereinigte Eigentumsverhältnisse des Schulgrundstückes bestanden 
Überlegungen, einen Neubau auf einem anderen Grundstück zu errichten. Hierdurch sollte 
auch erreicht werden, Schule und Hort in einem Gebäude zu vereinigen. Ein Neubau hätte 
des Weiteren den Verzicht auf die Errichtung eines Interims für die Bauphase ermöglicht. Die 
durchgeführten Standortuntersuchungen haben jedoch ergeben, dass ein anderes 
geeignetes Grundstück in Gundorf nicht zur Verfügung steht.  
 
Eigentumsverhältnisse 
Gemarkung Gundorf (5504) Gundorf (5504) 
Flurstücksnummern 55/1 5/1 
Flurstücksgröße in m² 4.206 m² 1.943 m² 
Eigentum Stadt Leipzig Kirchschullehn zu Gundorf 
(Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Gundorf) 
 
Für das Flurstück 5/1 ist vor der Baudurchführung eine Bereinigung der 
Grundstücksverhältnisse (Auseinandersetzung eines Kirchschullehns) notwendig. Die Ev.-
Luth. Kirchengemeinde Gundorf ist zu einer Bereinigung bereit, lehnt aber den üblichen Weg 
des Verkaufs des Grund und Bodens an die Stadt Leipzig ab. Vielmehr soll die Bereinigung 
im Wege eines Grundstückstauschs mit teilweisem Wertausgleich erfolgen. Der Vorgang 
wird dem Grundstücksverkehrsausschuss zur Entscheidung vorgelegt und soll bis zum 
Baubeschluss umgesetzt sein. 
 
1.2 Kapazitäten und Bedarfsentwicklung 
Gemäß der vom Stadtrat beschlossenen Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung (VI-
DS-06070-NF01) ist die Schule Gundorf ein langfristig gesicherter Grundschul-standort im 
Leipziger Schulnetz. 
Derzeit bestehen 4 untermaßige allgemeine Unterrichtsräume, die in Doppelnutzung auch 
als Fachkabinette genutzt werden. Für den Hallensport steht lediglich ein Raum von ca. 42 
qm Fläche zur Verfügung.  
Im Schuljahr 2020/2021 werden 86 Schüler in 4 Klassen unterrichtet. Die Prognose der 
Entwicklung der Klassenbedarfe geht einerseits von einer mittelfristigen Einzügigkeit aus, 
andererseits muss jedoch räumliche Vorsorge geschaffen werden, wenn in einzelnen 
Jahrgängen doch eine 2. Klasse erforderlich wird. Gerade bei sehr kleinen Schulstandorten 
besteht sonst keine Möglichkeit, auf Prognoseungenauigkeiten und 
Kapazitätsschwankungen räumlich zu reagieren. Es ist deshalb eine Erweiterung auf 
insgesamt 6 allgemeine Unterrichtsräume geplant. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Hortkapazitäten im Bestandsgebäude des 
Hortes im Regelfall dauerhaft ausreichend sind. Für den temporären Fall, dass mehr als 105 
Kinder zu betreuen sind, sollen die im Schulgebäude geplanten zusätzlichen Räume auch für 
die Unterbringung einer weiteren Hortgruppe genutzt werden. 
Die Speisenversorgung soll für alle Schülerrinnen und Schüler in Abstimmung mit der 
Volkssolidarität Leipziger Land / Muldental e.V. in das Schulgebäude verlegt werden. 
Der Sportunterricht ist zukünftig wie folgt geplant: Für den Hallensport soll die in Böhlitz-
Ehrenberg in ca. 700 Meter Entfernung an der Leipziger Straße geplante Sporthalle genutzt 
werden (VI-DS-06355). Für den Freiflächensport wird die vorhandene Anlage weiterhin 
genutzt. 
  
8/13
 
1.3 Bauzustand und Veränderungsbedarf 
Die heutigen Gebäude befinden sich in einem schlechten Bauzustand und können wie folgt 
charakterisiert werden:  
 erforderliche Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen wurden über Jahre 
auf ein Minimum begrenzt  
 viele Bauteile sind stark abgenutzt, wie z.B. Fenster, Fußboden, etc. 
 erforderlicher Sonnenschutz ist nicht vorhanden 
 Heizung- und Elektroanlagen sind veraltet und dringend erneuerungsbedürftig 
 ungenügender energetischer Standard 
 Raumgrößen untermaßig 
 kleinteilige und verwinkelte Raumstruktur des Verwaltungs- und Lehrerbereichs 
 sanitäre Anlagen bestehen nur in einem eigenständigen Container. 
 
In den Bestandsgebäuden kann das notwendige Raumvolumen nicht untergebracht werden. 
Schulfunktionale, städtebauliche und denkmalpflegerische Voruntersuchungen und 
Abstimmungen haben ergeben, dass der notwendige Ausbau am Standort möglich ist, wenn 
die Hortbetreuung dauerhaft am heutigen Standort erfolgt.  
Es ist geplant, die Häuser bzw. Bauteile 2 bis 6 abzubrechen. Ein Erweiterungsneubau in 
Kombination mit dem denkmalgeschützten Schulgebäude (Haus 1) kann das notwendige 
Raumprogramm aufnehmen.   
 
1.4 Interim 
Für den Zeitraum der Gesamtbaumaßnahme (Neubau und Sanierung denkmal-geschütztes 
Gebäude) wird ein Interim benötigt, um den Schulbetrieb auch während der Baumaßnahme 
aufrechterhalten zu können. Eine Weiterführung des Unterrichts am Schulstandort ist in 
dieser Zeit nicht möglich. Dieses Interim ist voraussichtlich in Containerbauweise geplant. 
Das dafür vorgesehene Grundstück befindet sich in ca. 30 m Entfernung auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite. 
Im Interim werden 5 allgemeine Unterrichtsräume, Sanitärbereiche, Garderoben und 
Lehrerzimmer untergebracht. Die Standzeit des Interims wird bis zur Fertigstellung des 
Neubaus und der abgeschlossenen Komplexsanierung des Schulgebäudes ca. 24 bis 26 
Monate betragen. Mit Abschluss aller Baumaßnahmen wird das Raumsystem zurückgebaut. 
Aufgrund der geringen Standzeit ist eine Anmietung als wirtschaftlicher im Vergleich mit 
einem Erwerb einzuschätzen. 
2. Operative Umsetzung 
Die Gesamtmaßnahme wird in folgenden Abschnitten durchgeführt. 
Phase 1: Planungsprozess für die Gesamtmaßnahme / Errichtung Interim 
Phase 2: Abbruch Gebäude / Bauteile 2 bis 6, Komplexsanierung Haus 1, Errichtung 
Erweiterungsneubau 
Phase 3: Rückbau Interim, Flächenwiederherstellung 
Die Ausgestaltung des Raumprogrammes erfolgt im Erweiterungsneubau unter 
Berücksichtigung der Raumnutzung von Haus 1. Grundlage bilden die Schulbaustandards der 
Stadt Leipzig. 
Bei den weiteren Planungen werden die beschlossenen Maßnahmen des 
Sofortmaßnahmenprogramms zum Klimanotstand berücksichtigt. Dies gilt für das 
Baudenkmal mit der Maßgabe der denkmalrechtlichen Genehmigungsfähigkeit. 
9/13
Nach Fertigstellung der Sanierung und des Erweiterungsneubaus sowie Neugestaltung der 
Freiflächen ist die Grundschule Gundorf ein langfristig zukunftsfähiger Grundschulstandort in 
der Stadt Leipzig. 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
Die Umsetzung der Komplexsanierung des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes sowie 
der Erweiterungsneubau sollen gemäß nachfolgendem Zeitplan erfolgen: 
 
 Sanierung Haus 1 und Erweiterungsneubau 
Planungsbeschluss 01/2021 
Abschluss VgV-Verfahren 08/2021 
Abschluss LP 3 08/2022 
Baubeschluss 10/2022 
Baubeginn 07/2023 
Baufertigstellung  07/2025 
Nachlaufzeit 12/2025 
 
Die Ausschreibung und Vergabe der Anmietung des Interims werden so erfolgen, dass eine 
Bereitstellung in 06/2023 erfolgt. Der Rückbau des Interims und die Anpassung der 
Freiflächen südlich der Leipziger Straße können erst nach Auszug der Schüler im zweiten 
Halbjahr 2025 erfolgen. 
4. Finanzielle Auswirkungen 
4.1 Investitionsaufwand 
Die prognostizierten Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: 
Kostenrahmen nach DIN 276 
KG Kostengruppe Sanierung denkmal-
geschützter 
Bestandsbau und 
Erweiterungsbau 
Interim als 
Mietobjekt 
Gesamtsummen  
100 Grundstück 0,00 0,00 0,00  
200 Herrichten und 
Erschließen 166.000,00 165.000,00 331.000,00 
300 + 
400 
Bauwerk-
Baukonstruktion und 
technische Anlagen 
4.978.000,00 215.000,00 5.193.000,00 
500 Außenanlagen 189.000,00 217.000,00 406.000,00 
600 
Einrichtung und 
Ausstattung* 
zzgl. Kunst am Bau 
 
200.000,00* 
74.670,00 
 
20.000,00 
0,00 
 
220.000,00 
74.670,00 
700** Baunebenkosten  1.197.000,00 360.000,00 1.557.000,00 
Summe 6.804.670,00 977.000,00 7.781.670,00 
Kostenrahmen nach DIN 276 in EUR Brutto (BKI Neubau und BKI Altbau)  
10/13
 
* Die Kosten der Kostengruppe 600 umfassen voraussichtliche Kosten für konsumtive Ausstattung im 
Ergebnishaushalt i. H. v. ca. 95.000 € sowie im Finanzhaushalt i. H. v. 125.000 €. Die konkrete 
Aufschlüsselung erfolgt mit dem Baubeschluss auf Grundlage der Raumplanung.  
** Die Kosten der Kostengruppe 700 umfassen voraussichtliche Kosten im Ergebnishaushalt für die 
Anmietung und Versicherungskosten der Interimscontainer i. H. v. ca. 310.000 € 
 
Die Kosten für Kunst am Bau werden auf 74.670 € für den Erweiterungsbau und die 
Altbaumodernisierung festgeschrieben und entsprechen 1,5 % der Summe der jeweiligen 
Kosten in den Kostengruppen 300 und 400 (s. Vorlage VII-DS-00232, Punkt 3.1 der 
Richtlinie) i. H. v. insgesamt 4.978.000 €. Die jeweils ermittelte Summe enthält sowohl 
Herstellungs- als auch Honorarkosten und wird zunächst der Kostengruppe 600 vollständig 
zugeschrieben. Eine Präzisierung der Unterteilung in die entsprechenden KG erfolgt mit dem 
Baubeschluss. 
Die ermittelten Kosten beruhen auf den Berechnungen nach den aktuellen BKI 
Kostenkennwerten für Neubau und Altbau und einer Prognose der zu erwartenden 
Kostensteigerungen bis zu den geplanten Vergaben in 2022/23. 
 
4.2 Finanzierungsplan 
Für die Planungsleistungen LP 1-4 der Komplettsanierung des denkmalgeschützten 
Bestandsschulgebäudes Leipziger Straße 210, des Erweiterungsneubaus sowie die 
Aufstellung des Interims sind in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 Auszahlungen in Höhe 
von 500.000 € vorgesehen. Diese schlüsseln sich wie folgt auf: 
 
PSP-Element „Erweiterung Schule Gundorf“ (7.0001645.700) 
Jahr 2020 2021 Gesamt 
Auszahlungen 50.000 450.000 500.000 
Einzahlungen 0 0 0 
Zuschuss 50.000 450.000 500.000  
Angaben in € brutto 
Unter der im Frühjahr 2020 getroffenen Annahme, dass eine Auftragsbindung im 
Haushaltsjahr 2020 mit liquiditätswirksamen Abfluss im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 225.000 € 
benötigt wird, wurden diese gemäß bestätigter Vorlage VII-DS-00870 „Auslösung von 
Planungs- und Bauleistungen zur weiteren Umsetzung des Schul- und Kitabauprogrammes 
in 2020 i. V. m. überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO“ bereitgestellt.  
 
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung 
Die Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung vorbehaltlich des genehmigten 
Haushaltsplanes 2021/2022 stellt sich wie folgt dar: 
PSP-Element „Erweiterung Schule Gundorf“ (7.0001645.700) 
Jahr bis 2020* 2021 2022 2023 
Zwischen-
summe 
Auszahlungen 720.000 612.800 1.609.200 2.290.300 5.232.300 
Einzahlungen** 0 0 1.280.000 0 1.280.000 
11/13
Zuschuss 720.000 612.800 329.200 2.290.300 3.952.300  
VE 2021 kw 0 0 1.609.200 1.000.000 2.609.200  
VE 2022 kw 0 0 0 1.290.300 1.290.300  
Jahr 
Zwischen-
summe 2024 2025 2026 Gesamt 
Auszahlungen 5.232.300 1.292.800 955.600 519.300 8.000.000 
Einzahlungen 1.280.000 1.920.000 0 0 3.200.000 
Zuschuss 3.952.300 -627.200 955.600 519.300 4.800.000  
VE 2021 kw 2.609.200 0 0 0 2.609.200 
VE 2022 kw 1.290.300 1.292.800 955.600 0 3.538.700 
* incl. Ermächtigungsüberträgen aus Vorjahren 
** Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einer Förderung nach der Schulinfrastrukturverordnung ausgegangen. 
Demnach erfolgen die Auszahlungen i. H. v. 40 % der Zuweisungen nach Bestandskraft des 
Zuwendungsbescheides und i. H. v. 60 % der Zuweisungen nach Vorliegen und Prüfen des 
Verwendungsnachweises durch den Fördermittelgeber. 
 
Nach Fertigstellung der Leistungsphase 3 ist bei Vorliegen eines geeigneten 
Fördermittelprogramms vorgesehen einen Fördermittelantrag für die Komplettsanierung des 
Bestandsgebäudes und den Schulerweiterungsbau zu stellen.  
Auf Grund der bei der Projektplanaufstellung nicht abgeschlossenen Einschätzung der 
Bestandssituation ist in der Haushaltsplanung noch von einer längeren Bauphase 
ausgegangen worden. Ein zügiger Bauablauf dient auch der Bereitstellung der benötigten 
Platzkapazitäten. Eine genauere Einplanung von Bauabläufen und benötigten Mitteln kann 
jedoch erst mit Vorliegen der LP3 konkretisiert werden. Die derzeit angenommene Bau- und 
Finanzierungsplanung erstreckt sich nur über die Jahresscheiben 2020 bis 2025 und stellt 
sich wie folgt dar:  
 
PSP-Element „Erweiterung Schule Gundorf“ (7.0001645.700) 
Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Summe 
Planung 
(Lp 1-9) 50.000 450.000 312.000 460.000 0 0 1.272.000 
Bau 0 0 0 2.200.000 2.600.000 1.304.670 6.104.670 
Miete 
Interim 0 0 0 85.000 130.000 95.000 310.000 
konsumtive 
Ausstattung      95.000 95.000 
Summe 50.000 450.000 312.000 2.745.000 2.730.000 1.494.670 7.781.670 
Auszahlung 50.000 450.000 312.000 2.660.000 2.600.000 1.304.670 7.376.670 
Einzahlung 0 0 1.280.000 0 1.920.000 0 3.200.000 
Zuschuss 50.000 450.000 -968.000 2.660.000 680.000 1.304.670 4.176.670 
VE 2021 kw 0 0 312.000** 1.000.000 0 0 1.312.000 
12/13
VE 2022 kw    1.290.300 1.292.800 955.600 3.538.700 
VE 2023 kw     1.307.200 0 1.307.200 
VE 2024 kw      349.070 349.070 
VE Gesamt* 0 0 312.000** 2.290.300 2.600.000 1.304.670 6.506.970 
 
* Eine Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an die Bedarfe in den Haushaltsjahren ab 2023 ff. erfolgt im 
Rahmen der jeweiligen Baubeschlüsse und wird im Regelfall im vorherigen Jahr der Kassenwirksamkeit 
eingegangen.  
**vorbehaltlich des genehmigten Haushaltsplanes 2021/2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 
1.609.200 € geplant/vorgesehen, diese kann aber nur maximal i.H. des Planansatzes eingegangen werden. 
 
Die voraussichtlichen Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung betragen 95.000 € und 
die Miete für das Interim beträgt 310.000 €. Beide Annahmen werden mit dem Baubeschluss 
konkretisiert. Eine Einordnung erfolgt im Ergebnishaushalt voraussichtlich ab Haushaltsjahr 
2023ff. im Rahmen der gemeinsamen Fertigstellung des Erweiterungsbaus und des 
Bestandsgebäudes. 
Bei der Haushaltsplanung war eine längere Standzeit geplant, da auch die 
Sanierungsdurchführung länger kalkuliert war. Es wurde zudem von höheren Vorlaufkosten 
ausgegangen. Bei der nun notwendigen Standzeit des Interims stellt eine Anmietung die 
kostengünstigere Variante dar. 
Die nicht benötigten Mittel stehen zur Deckung anderer Maßnahmen zur Verfügung. Im 
Rahmen der Baubeschlussfassung werden die benötigten Mittel entsprechend des Bedarfes 
angepasst. Eine Einordnung der dann benötigten liquiden Mittel sowie 
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2023ff. erfolgen im Rahmen der 
Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2023/2024ff. innerhalb des Budgets des Fachamtes. 
 
5. Folgekosten  
Die Höhe der Folgekosten wird im Rahmen des Baubeschlusses auf Grundlage der 
Entwurfsplanung eingeschätzt. 
 
6. Auswirkungen auf den Stellenplan 
Etwaige Auswirkungen auf den Stellenplan werden im Baubeschluss ausgewiesen. 
 
7. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
Die Gesamtstrategie ist mit der Schul- und Hortleitung abgestimmt. In einer frühzeitigen 
Planungsphase ist vorgesehen, eine Beteiligung der Nutzer durchzuführen, welche vom Amt 
für Jugend, Familie und Bildung gesteuert wird. Hierbei wird es im Wesentlichen um die 
innere Ausgestaltung der Gebäude und der Gestaltung der Freianlagen gehen. Da es sich 
bei der vorliegenden Maßnahme um den Ersatzneubau/Sanierung für eine bereits 
bestehende Schule handelt, werden die Akteure der Grundschule Gundorf aktiv 
13/13
angesprochen und eingebunden. Die Öffentlichkeit wird über eine öffentliche Sitzung des 
Ortschaftsrates Gundorf informiert. 
 
8. Besonderheiten  
Keine. 
 
9. Folgen bei Nichtbeschluss 
Erfolgt keine Beschlussfassung zum Vorhaben, kann die Bereitstellung der benötigten 
Kapazitäten nicht abgesichert werden. 
 
 
Anlage: 
 
Anlage: Lageplan 
 
 
 
 
 
 
Standort Interim
Hort, Träger Volkssolidarität Leipziger 
Land / Muldental e.V.