22. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-Ifo-07704
Datum: 2022-12-06
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/6 
 
 
 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-07704 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
 
Betreff: 
22. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 06.12.2022 Bestätigung 
FA Finanzen  Information zur 
Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie  Information zur 
Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau  Information zur 
Kenntnis 
SBB Mitte  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nordost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Ost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Südost  Information zur 
Kenntnis 
SBB Süd  Information zur 
Kenntnis 
SBB Südwest  Information zur 
Kenntnis 
SBB West  Information zur 
Kenntnis 
SBB Alt-West  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nordwest  Information zur 
Kenntnis 
SBB Nord  Information zur 
Kenntnis 
Ratsversammlung 14.12.2022 Information zur 
Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der 22. Sachstandsbericht (Stand 30.09.2022) zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug 
Stadt Leipzig 
  
  
Zusammenfassung 
  
Anlass der Vorlage:    
  
   Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln   
              
X  Sonstiges: 
  
 
1 von 41 in Zusammenstellung
2/6 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen X nein   wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft   nein   ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung   nein   ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?   nein   ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
    
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge         
  Aufwendungen         
Finanzhaushalt Einzahlungen         
  Auszahlungen         
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?   nein   wenn ja, nachfolgend angegeben 
  
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge         
  Ergeb. HH Aufwand         
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge         
  Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)         
  Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen          
        
Steuerrechtliche Prüfung     nein   wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG     nein   ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung     nein   ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen     ja   nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Auswirkungen auf den Stellenplan x  nein   wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 41 in Zusammenstellung
3/6 
 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
  
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
  Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
  Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
  Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
  Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
  Nachhaltige Mobilität 
  
  Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
  Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
  Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
  Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
  Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
  Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
  
   Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität   Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
  Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
  Bürgerstadt   Weltoffene Stadt 
  Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
  Region   Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
  Bezahlbares Wohnen   Stadtrat   Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
  Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
  Kommunalwirtschaft   Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
  Lebenslanges Lernen   Verwaltung   Imageprägende 
Großveranstaltungen 
  Sichere Stadt       Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
            
  Sonstige Ziele           
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
X Trifft nicht zu         
  
 
 
 
 
 
 
 
3 von 41 in Zusammenstellung
4/6 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger 
(Strom, Wärme, Brennstoff)   keine / Aussage nicht möglich   erneuerbar   fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch   Aussage nicht möglich   ja   nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)   Aussage nicht möglich   ja   nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. 
Entsiegelung, Regen-
wassermanagement) 
  Aussage nicht möglich   ja   nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz   ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer   nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung   ja (Prüfschema endet hier.)     
  
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
    ja   nein (Begründung s. 
Abwägungsprozess)   nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
              
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
    Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
    liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
    wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
      
  
  
 
Sachverhalt 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
  
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben. 
  
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
  
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
  
III.  Strategische Ziele 
  
Strategische Ziele sind aufgrund des Inhalts der Vorlage nicht zutreffend. 
  
  
4 von 41 in Zusammenstellung
5/6 
 
IV. Sachverhalt 
1. Anlass 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit September 
2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich über die 
Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 
informiert. 
2. Ausführliche Darstellung der Information 
In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 
beschlossen wurden, ausführlich der aktuelle Vorbereitungs- und Umsetzungsstand 
laufender, nicht abgeschlossener Projekte dargelegt. 
Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht zur 
Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
In Anlage 2 werden die unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 78/ 79 bzw. § 81 
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt, welche bis zum neuen Stichtag 
(30.09.2022) vollzogen wurden. Des Weiteren erfolgt die Berichterstattung zu den 
gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 Absatz 3 SächsKomHVO im Bereich des 
Schul- und Kitabau entsprechend VI-DS-07152-NF-01. 
  
Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird in der Anlage 3 
der Soll-Ist-Abgleich der mittelfristig benötigten Schulkapazitäten gegenüber der jeweils 
aktuellen Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen abgebildet. 
Durch eine Änderung zum Berichtswesen der Schulbaustrategie und der damit geplanten 
grundlegenden Neustrukturierung der Anlage 3 wird erst mit dem nächsten 
Sachstandsbericht eine Aktualisierung  vorgenommen. Der Sachstand entspricht daher dem 
Stand vom 30.06.2022.  
  
Seit dem 19. Sachstandsbericht wird die erste kommunale Gemeinschaftsschule der Stadt 
Leipzig betrachtet. Der Stadtrat hat hierzu in seiner Sitzung am 22.07.2021 den 
Planungsbeschluss zum Neubau der Gemeinschaftsschule am Standort Dösner Weg gefasst 
(VII-DS-02831). Die Schule wird über zukünftige Kapazitäten verfügen: 
  
- Primarstufe  5 Züge 
- Sekundarstufe I 5 Züge 
- Sekundarstufe II 3 Züge 
  
Die Fertigstellung des Schulgebäudes ist für Mai 2026 und für die Sporthalle für September 
2024 geplant. 
Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen 
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss 
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt. 
Geänderte Mehrkosten und Umwidmungen, die sich aus der Entscheidungsbefugnis des 
Oberbürgermeisters gemäß Hauptsatzung ergeben, sind in Anlage 2 enthalten. In dieser 
werden Mehrkosten aus Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind.  
 
Seit Vorlage des 1. Sachstandsberichtes 2018 wurden bisher 70 Maßnahmen mit einem Baubeschlussvolumen in Höhe von ca. 
511.595.000 EUR umgesetzt. Sie werden deshalb nicht mehr in den zukünftigen Berichten fortgeführt. 
Die durchschnittliche Kostensteigerung (Spalte „Summe Mehrkosten gesamt“ zu Spalte „Ausgangsbeschluss“) nicht mehr im 
Sachstandsbericht aufgeführter Schulbaumaßnahmen liegt bei 27,98 %. 
Die genaue Auswertung von abgerechneten Bauinvestitionen (Kostenfeststellung) in dieser 
5 von 41 in Zusammenstellung
6/6 
 
Darstellung ist aus technischen Gründen nicht möglich, es handelt sich jeweils immer um 
Beschlusslagen.   
Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen 
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier ist ein Ampelsystem installiert. 
Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (= 
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur 
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. Eine 
wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer 
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden 
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
  
Anlage 5a dient als Ergänzungsseite zur Anlage 5 und liefert nähere Angaben zur 
Erläuterung risikobehafteter Vorhaben.  
Bericht Umsetzungsstand bauliche Unterhaltung 
Mit Anlage 6 erfolgt die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Jahresvorhabenplanes 
(Stand vom 30.09.2022) entsprechend VI-HP-07211. 
  
Anlage 6a beinhaltet die Übersicht zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-HP-07211 unter 
Berücksichtigung der zusätzlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Sondertopf). 
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen 
In Anlage 7 sind die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 ausgewählter 
Schulbauvorhaben (ohne Sporthallen) der letzten Jahre aufgelistet. Die Baukosten wurden 
mit dem Baupreisindex des 3. Quartals 2022 indiziert. Von einer Darstellung von 
Neubauvorhaben vorab des Baubeschlusses wird abgesehen. 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Sachstand Vorbereitung_Umsetzung Sofortschulen (öffentlich) 
 
2 Anlage 2 - Übersicht unterjährige Mittelumwidmungen (öffentlich) 
 
3 Anlage 3 - Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen (öffentlich) 
 
4 Anlage 4 - Schulbaumaßnahmen Finanzdaten (öffentlich) 
 
5 Anlage 5 - Schulbaumaßnahmen Terminübersicht (öffentlich) 
 
6 Anlage 5a - Erläuterung risikobehafteter Vorhaben (öffentlich) 
 
7 Anlage 6 - Berichterstattung VI-HP-07211 - Jahresvorhabenplan 2022 
(öffentlich) 
 
8 Anlage 6a - Berichterstattung VI-HP-07211 - Sondertopf 2022 (öffentlich) 
 
9 Anlage 7 - Baukosten 2022-10-11 (öffentlich) 
 
 
6 von 41 in Zusammenstellung
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen Anlage 1  
zu VII-Ifo-07704 
 
Stand 30.09.2022 
  1/2 
 
 
1 Messe-Allee, Wiederitzsch (Gymnasium -  mit Verweis auf BP 2 von VI-DS-05899-
NF-21) 
 
 
Planung zunächst bis LPH 4 
Vergabe Generalunternehmer nach LPH 4 
Planung und 
Ausschreibung 
 11/2020 – 03/2022 Planung bis LPH 4 
 11/2021 – Ausschreibungsbeginn GU-Leistung 
Ausführung 09/2022 – 06/2024 
Inbetriebnahme Schuljahr 2024/2025 bei Ausführung durch GU 
Die Baugenehmigung wurde am 20.06.2022 erteilt. 
Am 26.07.2022 konnte nach Ergänzung des Baubeschlusses in der Ratsversammlung 
vom 13.07.2022 aufgrund der Ergebnisse der Ausschreibung der Zuschlag an die Fa. 
Goldbeck, Zum Bahndamm 18, 08223 Treuen erteilt werden. 
 
Nach Freigabe des Baugrundstückes  wurde durch die Fa. Goldbeck im September mit 
den Arbeiten begonnen. Zuerst erfolgte die Rodung des wilden Aufwuchses und die 
Beprobung des zu entsorgenden Erdreiches auf dem gesamten Gelände in Form einer 
Rasterbeprobung. Dabei mussten auf Anforderung der Landesdirektion deutlich mehr 
Proben genommen werden (jeweils in 2 unterschiedlichen Tiefen). Nach den ersten 
Analyseergebnissen sind dabei deutlich mehr Bereiche mit höheren Schadstoffwerten 
festgestellt worden als auf dem Gelände der Oberschule. Sobald alle 
Untersuchungsergebnisse vorliegen und das Entsorgungskonzept durch die 
Landesdirektion bestätigt wurde, wird mit dem Aushub des Baugeländes begonnen. 
Zurzeit erarbeitet der GÜ die Ausführungsplanung. In diesem Zusammenhang wurde 
vom GÜ ein Änderungsvorschlag zur Beheizung der Gebäude unterbreitet, der 
momentan noch geprüft wird. Dieser Vorschlag beinhaltet eine Reduzierung des 
Gasverbrauches der Heizung durch den zus. Einsatz von 2 Wärmepumpen. 
 
 
2. Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager Straße, Prager Spitze (Gymnasium - mit 
Verweis auf BP 5 von VI-DS-05899-NF-21) 
 
Planung 
zunächst bis LPH 4, Teilleistungen zur Vorbereitung und 
Begleitung der GU-Vergabe wie Funktionalleistungs-
beschreibung/LPH6, Leitdetails LPH5 und Prüfung der 
GU-Angebote/LPH7wurden an die bisherigen Planer 
vergeben 
Vergabe Generalunternehmer nach LPH 4,  
Otto Wulff Bauunternehmung GmbH 
Planung und Ausführung 
(ab Vorbereitung) 
03/2021 Planung bis LPH 3 
04/2021 Planung bis LPH 4 
Baugenehmigung 10/2021 
Durchführung GU-Vergabe ca. 04/2021 – 12/2021- erfolgt 
Durchführung Bau ca. I. Qu. 2022 – IV. Qu. 2023 
Inbetriebnahme geplant 11/2023 
7 von 41 in Zusammenstellung
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen Anlage 1  
zu VII-Ifo-07704 
 
Stand 30.09.2022 
  2/2 
 
Am 21.12.2021 konnte der Zuschlag an die Fa. Otto Wulff erteilt werden und die 
Baumaßnahme wurde mit der Ausführungsplanung des GU planmäßig ab 2 Januar 2022 
gestartet.  
Mitte April konnte dann mit dem Einbau des Verbaus zur Prager Straße und dem Aushub 
der Baugrube für das Schulgebäude begonnen werden. 
Am 30.05.2022 fand die Grundsteinlegung für das Schulgebäude statt. 
Die Arbeiten werden seit diesem Termin mit größter Sorgfalt und unter Berücksichtigung 
der Vorschriften ausgeführt. 
Der Baufortschritt ist deutlich erkennbar. Der Kellerbereich sowie das Erdgeschoss und 
das erste Obergeschoss der Schule und des Verbindungsbaus sind im Rohbau fertig 
gestellt. Nach dem Betonieren des 2. Obergeschosses wird die Geschossdecke mit einer 
prov. Abdichtung versehen und in den unteren Geschossen werden die Fenster prov. 
Verschlossen. Dadurch kann dann dort bereits ab Mitte Oktober mit dem Innenausbau 
begonnen werden (bei gleichzeitiger Weiterführung der Rohbauarbeiten in den 
Obergeschossen. Mit diesen Maßnahmen wird versucht, den zu Beginn aufgetretenen 
Zeitverlust wieder aufzuholen. 
Parallel zu den Arbeiten auf der Baustelle wird im Auftrag der Wasserwerke die neue 
Hauptwasserleitung außerhalb des Baugrundstückes verlegt. Die Arbeiten haben zwar 
einen mehrwöchigen Verzug, sie befinden sich aber jetzt in der Endphase. Gegenwärtig 
das letzte Stück der neuen Wasserleitung im Bereich der Semmelweisstraße an die 
Bestandsleitung angebunden. Sobald dies erfolgt ist und die neue Wasserleitung in 
Betrieb genommen wurde, wird das Provisorium zurück gebaut und die alte Leitung auf 
dem Baugrundstück verdämmt. Durch den Terminverzug bei den Wasserwerken wurde 
die Baustelle nicht wesentlich behindert.   
Zurzeit werden zusätzlich noch die für die Versorgung der der Schule notwendigen 
Anschlussleitungen Fernwärme verlegt, da lt. Bauablaufplan die Baustelle ab Mitte 
Oktober über eine provisorische Verteilerstation mit Fernwärme beheizt werden soll und 
somit der Beginn des Innenausbaues gewährleistet werden kann. 
 
  
8 von 41 in Zusammenstellung
Hinweis: ID TF aus "Umwidmungsanträge"-Datei als Wert einfügen, nachdem Filter bei Spalte "Sachstandsbericht JA", Rest funktioniert über Sverweis (Datei "Umwidmungsanträge" muss geöffnet sein, da auf S-Pfad)
ID TF Straße / Standort 
(sortiert)
Projektbezeichnung Einrich-
tungsa
rt
Projekt-
definition
(Empfänger)
Buchungs-
datum
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Bezeichnung der Deckungsquelle Projekt-definition
(Sender)
Beschlussgrundlage Beschluss-
fassung
(Datum)
782 Gartenwinkel 30 GS Alfred-Kästner 
Teilsan.SH 2111 7.0002310 25.07.2022 § 79           175.000   Alfred-Kästner-Schule 1.100.21.1.1.01.58 VII-DS-07306 05.07.2022
782 Gartenwinkel 30 GS Alfred-Kästner 
Teilsan.SH 2111 7.0002310 25.07.2022 § 20 VE           300.000   G.-Schumann-Schule als OS 7.0001502 VII-DS-07306 05.07.2022
108 Höltystr. 51 OS Höltystraße - 2-Feld-
Sporthalle 2151 7.0001746 15.09.2022 § 20           150.000   Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz 
Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz
7.0001656
7.0001786 VII-DS-7447-DS-01 02.08.2022
196
Martin-Herrmann-
Straße 1B (ehem. 
Arthur-Nagel-Str. 
5)
120.Schule 
Ersatzneub.mit Hort+3 
Feld SH
2111 7.0001734 31.08.2022 § 20           210.000   GS Stahmeln RSystem Windmühlenweg  
GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS  
7.0001082
7.0001353 VII-DS-02747 15.07.2022
196
Martin-Herrmann-
Straße 1B (ehem. 
Arthur-Nagel-Str. 
5)
120.Schule 
Ersatzneub.mit Hort+3 
Feld SH
2111 7.0001734 31.08.2022 § 20 VE        3.470.000   Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W 7.0001498 VII-DS-02747 15.07.2022
678 Schönbachstr. 17 Erweiterung Neue 
Nikolaischule 2171 7.0001963 31.08.2022 § 20           575.100   Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg 7.0001643 TB LG vom 15.07.2022 TOP 
6.1 15.07.2022
664 Göbschelwitzer 
Weg 1 Mensa GS Portitz 2111 7.0002316 26.08.2022 § 20           100.000   2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule 7.0001948 VII-DS-06519-DS-02-01 19.07.2022
781
Arthur-Winkler-
Straße 6 / 
Althener Straße 
GYM Engelsdorf Interim 2171 7.0002528 01.09.2022 § 20           170.000   GYM Engelsdorf, Ausbau Althener Str. 7.0002208 TB LG 15.07.22 TOP 6.4 15.07.2022
114 Gartenwinkel 30 Schulerw.Alfred-Kästner-
Sch.Systemb.4AUR 2111 7.0001739 04.10.2022 § 20           293.900   Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch 7.0001945 TF-2022-031
LG 26.08.2022
340 Schulstr. 6  2151 7.0001773 19.08.2022 § 20           172.000   H.-Kroch-Schule, Brandschutz 7.0001084 TF-2022-030  LG 29.07.202202.08.2022
44 Antonienstr. 24 Erweiterung Schule am 
Adler (Auszug GS) 2151 7.0001499 19.08.2022 § 20 VE           800.000   Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl. 7.0001672 TF-2022-029 29.07.2022
Stadt Leipzig
Amt für Schule Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen (Stand 04.10.2022)
§79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
Anlage 2zu VII-Ifo-07704
9 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-07704
Grundschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 Folgejahre
Bedarf an Klassen = Soll 998 1021 1048 1075 1101 1126 1149 1173 1187
Bestand an Klassen aus Vorjahr 933 949 965 975 979 1013 1065 1065 1099
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thierschstraße 5 31. Schule 8 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Uranusstraße 1 91. Schule 4 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 0 4 0 0 0 0 0 0 0
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg 4 0 0 0 0 0 0 0
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz 0 6 0 0 0 0 0 0 0
74 Rödelstraße 6 Schule am Auwald 2 0 0 0 0 0 0 0
111/
159 Löbauer Straße 46 Schulgebäude Löbauer Straße 6 14 0 0 0
710 Saalfelder Straße 29 46. Schule 4
379 Döllingstraße 25 24. Schule 0 0 4 0 0 0 0 0
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule 0 0 -14 14 0 0
196 Arthur-Nagel-Straße 5 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 0 0 0 4 0 0 0 0
456 Göbschelwitzer Weg 1 Schule Portitz 0 0 0 -2 0 0 0 0
415 Heinrichstraße 43 Wilhelm-Busch-Schule (alt) A) 0 0 -8 0 0 0 0
139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) 0 0 0 20 0 0 0 0
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 0 0 0 4 0 0 0 0
95 Tauchaer Str. 188 Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0 0
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf 0 0 0 2 0 0 0
553 Hans-Driesch-Straße 41 157. Schule 0 0 0 0 6 0
ID
TF-
SHB
11.11.2022
13:16 Uhr 1/5
10 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-07704
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 Folgejahre
491 Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 16 0 0 0
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 20 0 0 0
656 Am Sportforum (o. HNr.) Grundschule (Arena II) F) 12
142 Eitingonstraße 5 Schule 5 0 0 0 0 0 0 0 -12 0
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Grundschule (FW Ost) 0 0 0 0 0 12 0
670 Max-Liebermann-Straße / Knöflerstraße (o. 
HNr.) Neubau Grundschule 0 0 0 0 0 16 0
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch 0 0 0 0 0 0 0 8
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule 0 0 0 0 0 0 0 12
574 Katzmannstraße (o. HNr.) Grundschule Mockau 0 0 0 0 0 0 0 12
204 Georg-Maurer-Straße (o. HNr.) Grundschule Lößnig / Marienbrunn 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Summe Kapazitäten = Ist 949 965 975 979 1013 1065 1065 1099 1099
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -49 -56 -73 -96 -88 -61 -84 -74 -88
Belegung 2021/22 (105%) 1) 105% 106% 107% 110% 109% 106% 108% 107% 108%
11.11.2022
13:16 Uhr 2/5
11 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-07704
Oberschulen 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 Folgejahre
Bedarf an Klassen = Soll 540 554 571 586 603 620 634 653 671
Bestand an Klassen aus Vorjahr 481 499 535 586 586 589 601 601 619
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
97 Messe-Allee 21 Schule An der Messe-Allee 18 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler E) 0 -12 18 0 0 0
47 Krönerstraße 3 Oberschule ihmelsstraße 24 0 0 0 0 0 0 0
35 Uhlandstraße 28 Schule am Adler E) 18 0 0 -18 0 0 0 0
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Schule 6 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 0 12 0 0 0 0 0 0
42 Dösner Weg 27 (eh. P.-Neruda-Schule) 0 15 0 0 0 0 0 0
46 Glockenstraße 6 Georg-Schumann-Schule B) 0 -15 15 0 0 0 0
48 Hainbuchenstraße 13 Oberschule 0 18 0 0 0 0 0 0
784 Max-Planck-Straße 1-3 Oberschule I) 18
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 3 0 0 0 0 0 0
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Georg-Schwarz-Straße 0 -18 0 0 0 0
158 Heinrichstraße 43 125. Schule 0 0 0 0 6 0 0 0 0
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule 0 12 0 0 0
497 Kolmstraße (o. HNR.) Schule an der Kolmstraße 18
752 Mockauer Straße / Tauchaer Straße (o. HNr.) Oberschule Mockau 18
176 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Schule am Jahrtausendfeld H) 0 0 0 0 0 0
Summe Kapazitäten = Ist 499 535 586 586 589 601 601 619 619
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -41 -19 15 0 -14 -19 -33 -34 -52
Belegung 2021/22 (108%) 2) 108% 104% 97% 100% 102% 103% 105% 105% 108%
ID
TF-
SHB
11.11.2022
13:16 Uhr 3/5
12 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-07704
Gymnasien 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 Folgejahre
Bedarf an Klassen = Soll 661 701 745 793 839 883 907 934 960
Bestand an Klassen aus Vorjahr 572 630 635 701 807 813 815 815 815
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule 8 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule 12 0 0 0 0 0 0
53 Karl-Heine-Straße 22b Schule am Palmengarten 40 0 0 0 0 0 0 0 0
163/
514 Mannheimer Straße 128 a/b Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhlandstraße 28 C) -24 0 0 0 0 0 0 0 0
127/
130 Miltitzer Weg 2-4 Max-Klinger-Schule 0 5 0 0 0 0 0 0 0
394 Barnet-Licht-Platz 1 D) Schule Barnet-Licht-Platz 0 0 -12 0 0 0 0 0 0
94 Krönerstraße 5 Gymnasium Ihmelsstraße 0 0 32 0 0 0 0 0 0
784 Max-Planck-Straße 1-3 Vorinterim Hbf. Westseite I) 6 -6
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ Ecke Prager 
Straße Gymnasium Prager Spitze 0 0 40 0 0 0 0 0 0
56 HBhf.-Westseite Gymnasium (Investorenmodell) 0 0 40 0 0 0 0 0
454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee 0 0 40 0 0 0 0
374 Täubchenweg 26 Gymnasium (Schraderhaus) 0 0 32 0 0 0 0 0
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 0 0 6 0 0 0 0
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule 0 0 0 0 2 0 0 0
164 Alte Messe Gymnasium Altes Messegelände 0 0 0 0 0 0 0 0 40
162 Bremer Str. (o. HNr) Gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 40
621 Phillipp-Reis-Straße (o. HNr.) Gymnasium "Bahnbogen Leutzsch"  H) 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Summe Kapazitäten = Ist 630 635 701 807 813 815 815 815 815
Differenz (negativ = fehlende Klassen) -31 -66 -44 14 -26 -68 -92 -119 -145
Belegung 2021/22 (105%) 3) 105% 110% 106% 98% 103% 108% 111% 115% 118%
ID
TF-
SHB
11.11.2022
13:16 Uhr 4/5
13 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Schule
Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten an Schulen Anlage 3
zu VII-Ifo-07704
Gemeinschaftsschulen 2021/20222022/20232023/20242024/20252025/20262026/20272027/20282028/20292029/2030Folgejahre
Bedarf an Klassen = Soll
Bestand an Klassen aus Vorjahr
Zugang Kapazitätserweiterungen
Straße / Standort Name / Bezeichnung
88 Dösner Weg 39-41 Gemeinschaftsschule Dösner Weg 0 0 0 0 X 0 0 0
305 Uranusstraße / Saturnstraße Gemeinschaftsschule Uranusstraße 0 0 0 0 X
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer Platz 0 0 0 0 0 0 X
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Freiladebahnhof 0 0 0 0 X
Summe Kapazitäten = Ist
Differenz (negativ = fehlende Klassen)
Legende
1)
2)
3)
A) 
B) 
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
Kapazitätserweiterung nach Abschluss der Komplexsanierung.
Ersatzneubau für die Schule 5.
Dokumentation künftig unter "Gemeinschaftsschule".
Ehem. geplantes Investorenmodell kommt nicht zur Umsetzung. Wechsel des Standortes: Gymnasium wird am Standort Philipp-Reis-Straße geplant. Dafür Oberschule auf dem Jahrtausenfeld.
Nach Auszug der 94. Schule (Auslagerung) zunächst Weiternutzung als Oberschule und Gymnasium. Die Nutzung Gymnasium beschränkt sich auf ein Jahr als Vorinterim Hbf. Westseite. 
Durch Umzug Wegfall der 24 Klassen Uhlandstr., dafür 20 neue Klassen in der Karl-Heine-Str.  In das Objekt Uhlandstr. wird zunächst die Schule am Adler ausgelagert und um einen Zug erweitert. Nach Rückzug der Schule am Adler Weiternutzung 
des Gebäudes durch die Oberschule Georg-Schwarz-Straße. Das Gebäude der Oberschule dient dann der Erweiterung der angrenzenden 157. Grundschule.
Durch Umzug des Gym. in den Neubau Prager Spitze Wegfall von 12 Klassen im Barnet-Licht-Platz. Dafür 32 neue Klassen im Schraderhaus und 40 neue Klassen Gym. Prager Spitze. 
Die Grundschulen sind gegenwärtigg mit 105% ausgelastet. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch Mehrfachnutzung von Räumen durch Schule und Hort gewährleistet werden.
Die Auslastung der Oberschulen beträgt gegenwärtig 108%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Die Auslastung der Gymnasien beträgt gegenwärtig 105%. Eine Erhöhung der Auslastung kann durch die Nutzung von Gruppenräumen und FUR auch für anderen Unterricht gewährleistet werden.
Durch Umzug Wegfall der 8 Klassen, dafür 20 Klassen neu am Gerichtsweg. Nachnutzung der Räumlichkeiten durch OS.
Durch Sanierung vorübergehend Wegfall von 15 Klassen. 
ID
TF-
SHB
11.11.2022
13:16 Uhr 5/5
14 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
06.10.2022 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
72 Kohlgartenstraße 58 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule 
(interim) BSZ Sanierung         996.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €       996.00 0 € 100,00% 
805 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule (BSZ) BSZ Sanierun g    20.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   -  €                    - €   20.000.000 € 100,00% 
279 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ Sani erung    20.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.000.000 € 100,00 % 
131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung      8 .080.200 €      7.813.200 €         267.000 € 3,42%      8.080.200 €                    - €                    - €                    - €      3.565.235 €       5.686.827 €     2.393.373 € 29,62% 
801 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Erweiter ung      9.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     9.000.000 € 100,00 % 
391 Andormedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS Reaktivi erung    14.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   14.000.000 € 100,00 % 
798 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther  Straße FÖS Umbau    10.000.000 €                    -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   10.000.00 0 € 100,00% 
682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanierun g    14.044.500 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   -  €                    - €   14.044.500 € 100,00% 
174 Lumumbastraße 4 Schule an der Lumumbastraße FÖS Umb au    12.280.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   12.280.000 € 100,00% 
802 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung (inn.)    15.000.000 €                    - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €   15.000.0 00 € 100,00% 
791 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule (Interim) F ÖS Interim      2.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.500.000 € 100,00% 
818 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung    20.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.000.000 €  100,00% 
748 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Neu bau    86.787.700 €    86.787.700 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      2.812.529 €    24.958.000 €   61.829.700 € 7 1,24% 
19 Martin-Hermann-Straße 1 120. Schule GMS Sanierung    39.120.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   39.120.000 € 100,00% 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranuss traße GMS Neubau    60.651.200 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   53.811.200 € 88, 72% 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladeba hnhof GMS Neubau    70.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   70.000.000  € 100,00% 
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Neubau    46.367.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   39.527.000 € 85,25% 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung      9.555.500 €      5.900.000 €      3.655.500 € 61,96%      9.555.500 €                    - €                    - €                    -  €    11.202.187 €      3.281.319 €     6.274.181 €  65,66% 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g      5.805.000 €      3.500.000 €      2.305.000 €  65,86%      5.005.000 €      5.505.000 €      5.805 .000 €                    - €         300.000 €      5.401.000 €      2.150.817 €     3.654.183 € 62,9 5% 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung      9.500.000 €      5.500.000 €      4.00 0.000 € 72,73%      7.797.000 €      9.500.000 €                    - €                    - €      7.2 00.000 €      3.135.000 €     6.365.000 € 67,00% 
Stand: 10.11.2022 
10:02 Uhr 1/9 
15 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
06.10.2022 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
780 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (Interim) GS In terim         977.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €       977.000 € 100 ,00% 
695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 
(energ.)      1.494.900 €      1.494.900 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €     1 .494.900 € 100,00% 
256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierun g    17.409.210 €    17.409.210 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.792.439 €      5.537.050 €   11.872.160 € 68 ,19% 
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung      8.30 9.000 €      8.309.000 €                    - € 0,0 0%                    - €                    - €                    - €                    - €        4 69.000 €      2.040.000 €     6.269.000 € 75,45% 
699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Ne ubau      9.688.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €        225.000 €                    - €     9.688.000 € 100,00% 
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim      2.000.000 €                    -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.000.0 00 € 100,00% 
196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel- Straße GS Neubau    40.011.000 €    36.011.000 €      4.000.000 € 11,11%    40.011.000 €                    - €                    - €                    - €       3.915.347 €    11.032.698 €   28.978.302 € 72 ,43% 
159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung    14.605.194 €    14.605.194 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        626.166 €      5.563.200 €     9.041.994 € 61,91% 
139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau    59.927.430 €    59.927.430 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      1.777.839 €    14.571.360 €   45.356.070 € 75,68% 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng    17.395.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €        673.771 €                    - €   17.395.000 € 100,00% 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    29.943.700 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €    18.780.000 €   11.163.700 € 37,28% 
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung      6.804.670 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €        209.066 €      3.200.000 €     3.604.670 € 52,97% 
790 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule 
(Interim) GS Interim      4.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.000.000 € 100,00% 
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung      9.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €        294.1 60 €      6.456.274 €     3.043.726 € 32,04% 
674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sani erung      1.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      1.019.726 €       480.274 € 32,02% 
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung    14.177.062 €    14.177.062 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        437.656 €      5.226.672 €     8.950.390  € 63,13% 
797 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung         40 8.500 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €       408.500 € 100,00% 
751 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung    31.100.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   31.100.000 € 100,00% 
68 Rosenowstraße 56 66. Schule GS Sanierung    11.000.00 0 €                    - €                      - €                     - €                    - €                    - €                   - €      1.637 .000 €     9.363.000 € 85,12% 
709 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung      6.851.682 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €          12.582 €                    - €     6.851.682 € 100,00% 
Stand: 10.11.2022 
10:02 Uhr 2/9 
16 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
06.10.2022 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße GS Neubau    32.532.900 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   25.692.900 € 78,98% 
794 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule  (Interim) GS Interim      2.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2. 500.000 € 100,00% 
679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung    14.043.300  €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   14.043.300 € 100,00% 
656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion 
(Parkplatz Arena 2) GS Neubau    20.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.000.000 € 100 ,00% 
553 Hans-Driesch-Straße 41 Otfried-Preußler-Schule (157. 
Schule) GS Sanierung    25.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanierung    18.475.469 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      2.280.000 €   16.195.469 € 87,66% 
670 Max-Liebermann-Str. / 
Knöflerstr. Grundschule GS Neubau    20.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.00 0.000 € 100,00% 
10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule (Haus II) GS Sanierung    10.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      1.900.000 €     8.100.00 0 € 81,00% 
684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanierung    18.058.600 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   18.058.600 € 100,00% 
680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung    14.044 .500 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   14.044.500 € 100,00% 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neu bau    20.367.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   13.527.000 € 66,42% 
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahm eln GS Neubau    20.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      6.080.000 €   13.920.000 € 69,60%
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau    2 0.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      6.840.000 €   13.160.000 € 65,80% 
787 Paul-Gruner-Straße 50 Schule an der Paul-Gruner-S traße GS Sanierung    20.000.000 €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.000.000  € 
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau    31.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                     - €   31.000.000 € 100,00% 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung      6.533.700 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      2.280.000 €     4.253.700 € 65,10% 
681 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule GS S anierung      2.800.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.800.000 € 1 00,00% 
314 Garskestraße 21 90. Schule GS Sanierung                    - €                    - €                      - €                    - €                    -  €                    - €                   - €                    - €                  - € 
204 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Lößnig / Marienbrun n GS Neubau    24.450.400 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      6.080.000 €   18.370.400 € 75,13% 
104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sanie rung    17.922.126 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €          76.496 €                    - €   17.922.126 € 100,00% 
Stand: 10.11.2022 
10:02 Uhr 3/9 
17 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
06.10.2022 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehbache r Straße GS Neubau    19.650.000 €                    - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €   19.650.0 00 € 100,00% 
685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung      2.800.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                     - €     2.800.000 € 100,00% 
807 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung    35.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   35.000.000 € 100,00% 
789 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung    1 8.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   18.000.000 € 100,00% 
560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-S chule GS Sanierung    25.000.000 €                    - €                      - €                    - €                     - €                    - €                   - €                    - €   25.000.0 00 € 100,00% 
811 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung      2.561.400 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.561.400 € 100,00% 
808 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung    25.000.0 00 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanierung    25.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                     - €   25.000.000 € 100,00% 
806 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung (inn.)    25.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                     - €   25.000.000 € 100,00% 
812 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung    25.000. 000 €                    - €                      -  €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
815 Döllingstraße 25 24. Schule GS Sanierung (inn.)    2 5.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
402 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule GS Erwe iterung    25.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.000.000 € 100, 00% 
817 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung    25.00 0.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.000.000 € 100,00% 
552 Wincklerstraße 3-5 8. Schule GS Sanierung    20.000. 000 €                    - €                      -  €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   20.000.000 € 100,00% 
507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanier ung    12.608.700 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   12.608.700 € 100,00% 
710 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
792 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (Interim ) GS Interim      2.200.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.200.000 €  100,00% 
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau    29.807.300 €    29.807.300 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        693.419 €    10.865.000 €   18.942 .300 € 63,55% 
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung (inn.)      7.219.400 €      6.189.000 €       1.030.400 € 16,65%      6.899.400 €      7.219 .400 €                    - €                    - €      6.450.509 €      4.042.700 €     3.176.700 €  44,00% 
Stand: 10.11.2022 
10:02 Uhr 4/9 
18 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
06.10.2022 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
781 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (Int erim) GY Interim         195.000 €         195.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €       195.000 € 100,00% 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung      8.838.330 €      8.496.330 €         342.000 € 4,03%      8.838.330 €                    - €                    - €                    - €      6.355.937 €      6.207.300 €     2.631.030 €  29,77% 
701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY Interim      1.151.000 €      1.151.000 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        689.800 €                    - €     1.151.000 € 100,00% 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau    63.846.000 €    52.700.000 €    11.146.000 € 21,15%    63.846.000  €                    - €                    - €                    - €      6.894.365 €    12.904.080  €   50.941.920 € 79,79% 
94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße (GY) GY Neubau    24.513.070 €    21.700.000 €      2.813.070 € 12,96 %    23.141.886 €    24.513.070 €                    - €                    - €      8.106.083 €    14. 041.475 €   10.471.595 € 42,72% 
678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung      4.484.800 €      3.727.700 €         757.100 € 20,31%      4.484.800 €                    - €                    - €                    - €        515 .702 €         201.400 €     4.283.400 € 95,51% 
56 Preußenseite (o. HNr. - 
(Hauptbahnhof Westseite) 
Gymnasium (Investorenmodell - 
Löwitz Quartiersschule) GY Neubau                    - €                    -  €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutzun g    31.699.200 €    31.699.200 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      4.414.263 €    17.558.550 €   14.140.650 € 44, 61% 
454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY Ne ubau    45.203.340 €    20.000.000 €    25.203.340 €  126,02%    45.203.340 €                    - €                    - €                    - €      4.69 3.891 €    13.028.071 €   32.175.269 € 71,18% 
510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Haus 1) GY Sanierung    16.902.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   16.902.000 € 100,00% 
731 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(Interim) GY Interim      2.235.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.235.000 € 100,00% 
389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule (1. BA) GY Erw eiterung    22.288.500 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   22.288.500 € 100 ,00% 
785 Lumumbastraße 4 Leibnizschule (Interim) GY Interim      3.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.000.000 € 100,00% 
800 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule GY Erweiterung      2.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.500.00 0 € 100,00% 
786 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY Umba u    34.371.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   -  €                    - €   34.371.000 € 100,00% 
641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
(Außenstelle) GY Umbau    10.164.400 €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   10.164.400 € 100,00% 
711 Nordplatz 13 Leibnizschule (2.BA) GY Sanierung    18 .382.200 €                    - €                      - €                    - €                    -  €                    - €                   - €                    - €   18.382.200 € 100,00% 
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanierung      8.487.566 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €        168.526 €                    - €     8.487.566 € 100,00% 
565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule 
(Erweiterung) GY Erweiterung    25.000.050 €                    - €                       - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   25.000.050 € 100,00% 
810 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Erweit erung      3.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.500.000 € 100, 00% 
Stand: 10.11.2022 
10:02 Uhr 5/9 
19 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
06.10.2022 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
665 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY Sani erung    45.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   45.000.000 € 100,00 % 
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau    26.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      9.880.000 €   16.120.000 € 62,00% 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Schule an der Bremer Stra ße (GY) GY, SH Neubau    30.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      9.880.000 €   20.120.000 € 67,07% 
509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG Neubau    13.016 .104 €    11.800.000 €      1.216.104 € 10,31%    13 .016.104 €                    - €                    - €                    - €                   - €      3.551.742 €     9.464.362 € 72,71% 
639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau      5.815.809 €      5.815.809 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        945.833 €      3.115.379 €     2.7 00.430 € 46,43% 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung (inn.)      7.070.900 €      6.013.900 €       1.057.000 € 17,58%      6.893.900 €      7.070 .900 €                    - €                    - €      5.801.347 €      4.170.875 €     2.900.025 €  41,01% 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung      3.940.000 €      3.520.000 €         420.000 € 11,93%      3.670.000 €      3.940.000 €                    - €                    - €      3.176.310 €       1.408.000 €     2.532.000 € 64,26% 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung      8.886.000 €                    - €                      - €                    - €                     - €                    - €      4.158.307 €      4.388.800 €     4.497.200 € 50,61 % 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung      8.728.610 €      4.500.000 €      4.228.610 € 93,97%      8.079.160 €      7.661. 160 €      8.728.610 €                    - €      5.030.000 €      2.850.000 €     5.878.610 € 67,35%
47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße (OS) OS Erweiteru ng    34.838.357 €    29.900.000 €      4.938.357 € 16,52%    34.838.357 €                    - €                    - €                    - €    25.292.9 11 €    14.000.000 €   20.838.357 € 59,81% 
48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Reaktivierung    17.326.700 €      9.500.000 €      7.826.700 € 82,39%    14.400.000 €    16.080.700 €     17.326.700 €                    - €      8.493. 686 €      8.314.661 €     9.012.039 € 52,01% 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung    14 .488.000 €    12.386.000 €      2.102.000 € 16,97%    13.186.000 €    14.488.000 €                    -  €                    - €      1.302.000 €        9 15.252 €                    - €   14.488.000 € 100, 00% 
778 Uhlandstraße 28 neue Schule Georg-Schwarz- 
Straße (OS ab 2025) OS Umnutzung      3.342.500 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €            2.720 €                    - €     3.342.500 € 1 00,00% 
46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanie rung    25.349.130 €    13.000.000 €    12.349.130 €  94,99%    25.349.130 €                    - €                    - €                    - €      1.048 .914 €    11.186.326 €   14.162.804 € 55,87% 
683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung    13. 720.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €          34.909 €                    - €   13.720.000 € 100,00% 
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS San ierung      9.475.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €  s. ID686                    - €     9.475.000 € 100,00% 
799 Bästleinstraße 14 20. Schule (Interim) OS Interim      2.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                     - €     2.500.000 € 100,00% 
497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße OS Ne ubau    37.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   37.500.000 € 100,00%
686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS Erw eiterung      2.050.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €        142. 079 €                    - €     2.050.000 € 100,00 % 
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau      3.000.00 0 €                    - €                      - €                     - €                    - €                    - €                   - €                    - €     3.000.000 € 100,00% 
Stand: 10.11.2022 
10:02 Uhr 6/9 
20 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
06.10.2022 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
803 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Schule am Jahrtausend feld OS Neubau    41.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   41.000.000 €  100,00% 
752 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) Schule Mockau OS Neubau    44.520.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €   44. 520.000 € 100,00% 
621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule "Bahnbogen L eutzsch" (GY) OS Neubau    45.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                    - €                    - €   45. 000.000 € 100,00% 
814 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung (inn.)    35.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   35.000.000 € 100,00% 
517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung    35.000. 000 €                    - €                      -  €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   35.000.000 € 100,00% 
816 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung    35.000.0 00 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   35.000.000 € 100,00% 
813 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Sanierung (inn.)    35.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                     - €   35.000.000 € 100,00% 
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung    35.00 0.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   35.000.000 € 100,00% 
132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau    23.574.600 €    22.925.600 €         649.0 00 € 2,83%    23.574.600 €                    - €                    - €                    - €    18.2 28.370 €    13.249.050 €   10.325.550 € 43,80% 
518 Wurzner Straße 140b Sportplatz Campus Ihmelsstraß e SFF Sanierung      1.637.000 €      1.207.000 €         430.000 € 35,63%      1.637.000 €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     1.637.000 € 100,00% 
638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neub au    10.850.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €          40.877 €                    - €   10.850.000 € 100,00% 
229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Max-Klinger- 
Schule (SH) SH Neubau      2.800.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     2.800.000 € 1 00,00% 
173 Dachsstraße 1 BSZ 1 - Wirtschaft und Verwaltung 
(SH - Außenstelle) SH, BSZ Neubau      4.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     4.500.00 0 € 100,00% 
691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau    25.312.400 €    23.012.400 €      2 .300.000 € 9,99%    25.255.400 €                    - €                    - €                    - €      1.870.104 €      5.190.000 €   20.122.400 € 79, 50% 
640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) SH, GMS Neubau  s. ID748                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €  s. ID748  s.  ID748  s. ID748 s. ID748 
169 Seumestraße 93 60. Schule (SH) SH, GS Neubau      3. 103.000 €      3.103.000 €                    - € 0 ,00%                    - €                    - €                    - €                    - €      2 .797.330 €      2.189.500 €       913.500 € 29,44% 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße (SH) SH, GS Neubau      5.600.000 €      5.220.000 €         380.000 € 7,28%      5.600.000 €                    - €                    - €                    - €      5.246.922 €      2.373.803 €     3.226.197 €  57,61% 
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau      5.251.800 €      4.376.000 €         875 .800 € 20,01%      5.251.800 €                    - €                    - €                    - €      4.483.523 €      2.252.336 €     2.999.464 € 57,1 1% 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, GS N eubau      6.191.163 €      4.970.000 €      1.221.1 63 € 24,57%      5.190.000 €      5.517.000 €      5 .955.163 €      6.191.163 €      3.719.970 €      2 .354.271 €     3.836.892 € 61,97% 
782 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH) SH, GS S anierung         999.870 €         999.870 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €          43.184 €                    - €        999.870 € 100,00% 
Stand: 10.11.2022 
10:02 Uhr 7/9 
21 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
06.10.2022 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau      6 .580.900 €      6.580.900 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        370.275 €      3.457.389 €     3.123.511 € 47,46%
689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel-Straße 
(SH) SH, GS Neubau  s ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196  s. ID196 s. ID196 
71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Neub au  s. ID 139  s. ID 139  s. ID 139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139 s. ID139 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH, GS Neubau      6.314.033 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.314.033 € 1 00,00% 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH) SH , GS Neubau      6.056.500 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      1.900.000 €     4.156.500 € 68,63 % 
250 Saalfelder Straße 29 46. Schule (SH) SH, GS Neubau      5.362.500 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.362.500 € 100,00% 
776 Hohe Straße 19 Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau      8.146.500 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     8.146.500 € 100 ,00% 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) SH,  GY Neubau      8.287.500 €      6.630.000 €      1.6 57.500 € 25,00%      8.287.500 €                    - €                    - €                    - €      1.849.347 €      3.722.561 €     4.564.939 € 55 ,08% 
690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau  s. ID9 1  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91  s. ID91 #WERT! #WER T! 
795 Hillerstraße 7 Thomasschule (SH) SH, GY Neubau      5.683.500 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     5.683.500 € 100,00% 
793 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
(SH) SH, GY Neubau      6.000.000 €                    - €                       - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.000.000  € 100,00% 
694 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (SH) SH, GY Neubau    14.640.400 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €   14.640.400 €  100,00% 
809 Holsteinstraße 66 Humboldtschule (SH) SH, GY Neubau                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
141 Hillerstraße 7 Thomasschule SH, GY Neubau                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau      6.581.430 €      6.581.430 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        237.008 €      3.654.770 €     2.926.660 € 44,47% 
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau      8.561.650 €      8.561.650 €                    - € 0,00%                    - €                    - €                    - €                    - €        304.282 €                    - €     8.561.650 € 100,00% 
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS Neub au      6.264.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      1.155.000 €     5.109.000 € 81,56% 
504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße SH, OS Neubau      6.000.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     6.000.000 € 100 ,00% 
688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. BA) SH, OS Neubau      6.545.000 €                    - €                       - €                    - €                    - €                    - €  s. ID6 86                    - €     6.545.000 € 100,00% 
105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau      6.181.400  €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      1.596. 000 €     4.585.400 € 74,18% 
Stand: 10.11.2022 
10:02 Uhr 8/9 
22 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten 
Anlage 4 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Vorhaben ges.- 
HH-Plan / 
Beschluss 
(PB/BB/OBM) 
aktuell 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Ausgangs- 
beschluss 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Summe 
Mehrkosten 
gesamt 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
Steigerung 
gesamt in 
Prozent 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
1. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
2. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
3. Änderung 
Kosten- 
entwicklung 
Baubeschluss 
4. Änderung 
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem SSB 
Ist 
Stand 
06.10.2022 
(Quelle SAP) 
Fördermittel 
Einzahlungen 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
Zuschuss / 
Eigenmittel 
in Prozent 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau      5.500.000 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €      1.900.000 €     3.600.000 € 65,45% 
804 Bästleinstraße 14 20. Schule (SH) SH, OS Neubau      8.605.666 €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €     8.605.666 € 100,00% 
703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS Neubau                    - €                    - €                      - €                    - €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau    14.693.975 €    13.250.000 €      1.443.97 5 € 10,90%    14.450.000 €    14.693.975 €                    - €                    - €      9.750.526  €      4.302.633 €   10.391.342 € 70,72% 
796 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH- 
Neubau) SH,GS Neubau                    - €                    - €                      - €                    -  €                    - €                    - €                   - €                    - €                  - € 
 Summe   640.953.785 €    98.614.749 € 
 739.568.534 € 13,33% 
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
 Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und 
Mehrkosten: 
Stand: 10.11.2022 
10:02 Uhr 9/9 
23 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planungs- 
beschluss 
Plan/Ist 
Soll 
Planungs- 
beschluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baube- 
schluss 
 Plan/Ist 
Sol l
Baube- 
schluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Soll 
Baubeginn 
Controlling/ 
tats. Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Soll 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
72 Kohlgartenstraße 58 BSZ 12 - Robert-Blum-Schule 
(interim) BSZ Sanierung 2030 06.2026 11.2022 06.2027 11.2022 06.2028 11.2022 06.2030 - -
805 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule (BSZ) BSZ Sanierun g 2033 08.2027 11.2022 07.2029 11.2022 08.2030 11.2022 07.2 033 - -
279 An der Querbreite 8 BSZ 7 - Elektrotechnik BSZ Sani erung 2034 08.2028 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.2034 - -
131 Miltitzer Weg 1 Comenius-Schule FÖS Sanierung 2023 01 .2018 12.2015 07.2020 10.2018 07.2021 07.2021 08.2023 VI-D S-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
801 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Erweiter ung 2026 06.2023 11.2022 07.2023 11.2022 07.2024 11.2022 07 .2026 - -
391 Andormedaweg 25 Schule am Andromedaweg FÖS Reaktivi erung 2028 08.2023 11.2022 07.2025 11.2022 08.2026 11.2022 07.2028 - -
798 Zweenfurther Straße 21 Schule an der Zweenfurther 
Straße FÖS Umbau 2028 08.2023 11.2022 07.2025 11.2022 08.2026 11.2 022 07.2028 - -
682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanierun g 2029 08.2023 11.2022 07.2025 11.2022 08.2026 11.2022 07.2 029 - -
174 Lumumbastraße 4 Schule an der Lumumbastraße FÖS Umb au 2029 06.2023 11.2022 06.2025 11.2022 07.2026 11.2022 07. 2029 - -
802 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung 
(inn.) 2030 08.2025 11.2022 07.2027 11.2022 07.2028 11.2022 07.20 30 - -
791 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule (Interim) F ÖS Interim 2030 08.2025 11.2022 07.2027 11.2022 07.2028 11. 2022 07.2030 - -
818 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule (Blinde 
und Sehbehinderte) FÖS Sanierung 2034 08.2028 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.2034 - -
748 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GMS) GMS Neu bau 2026 07.2021 07.2021 11.2022 11.2022 09.2023 11.2022 07 .2026 VII-DS-02831 VII-DS-07385 
19 Martin-Hermann-Straße 1 120. Schule GMS Sanierung 202 8 08.2023 11.2022 07.2025 11.2022 08.2026 11.2022 07.2028 - -
305 Uranusstraße / Saturnstraße Schule an der Uranuss traße GMS Neubau 2029 06.2023 11.2022 06.2025 11.2022 06.20 26 11.2022 07.2029 - -
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladeba hnhof GMS Neubau 2031 08.2025 11.2022 07.2027 11.2022 07.20 28 11.2022 07.2031 - -
494 Torgauer Platz (o. HNr.) Gemeinschaftsschule Torgauer 
Platz GMS Neubau 2031 08.2026 11.2022 07.2028 11.2022 07.2029 11. 2022 07.2031 - -
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz-Ehrenberg GS Erweiterung 2022 12.2017 06.2018 06.2018 06.2018 03.202 0 03.2020 11.2022 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-00574 
114 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule GS Erweiterun g 2022 01.2018 06.2018 06.2018 06.2018 01.2020 02.2020 12.2 022 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
113 Prießnitzstraße 19 Schule am Leutzscher Holz GS Erw eiterung 2023 03.2018 06.2018 06.2018 06.2018 10.2020 10.2 020 02.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01029 
Stand: 10.11.2022 
10:03 Uhr 1/9 
24 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planungs- 
beschluss 
Plan/Ist 
Soll 
Planungs- 
beschluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baube- 
schluss 
 Plan/Ist 
Sol l
Baube- 
schluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Soll 
Baubeginn 
Controlling/ 
tats. Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Soll 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
780 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf (Interim) GS In terim 2023 03.2019 02.2021 12.2022 11.2022 12.2022 11.2022 06.2023 VII-DS-02297 -
695 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 
(energ.) 2023 11.2021 11.2022 05.2022 11.2022 12.2023 - VII-DS-06312 
256 Schwarzenbergweg 4 Heinrich-Mann-Schule GS Sanierun g 2024 11.2019 01.2020 07.2021 09.2021 11.2021 01.2022 04.2 024 VII-DS-00402 VII-DS-04932 
653 Döllingstraße 25 24. Schule GS Erweiterung 2024 04.20 20 11.2022 10.2022 11.2022 03.2023 11.2022 07.2024 VI-DS-06442- 
DS-02 VII-DS-07520 
699 Klettenstraße 43 Auslagerungsschule Paunsdorf GS Ne ubau 2024 07.2021 07.2021 09.2022 11.2022 11.2023 11.2022 0 7.2024 VII-DS-02822 -
26 Alte Dorfstraße (o. HNr.) Schule Rückmarsdorf (Int erim) GS Interim 2024 06.2020 06.2020 02.2023 03.2022 12.20 23 03.2022 10.2024 VII-DS-01443 -
196 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße GS Neubau 2024 04.2019 05.2019 07.2021 07.2021 05.2022 11.2 022 11.2024 VI-DS-06977 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
159 Volksgartenstraße 16a Schule an der Volksgartenstraße 
(eh. Schulgebäude Löbauer Str.) GS Reaktivierung 2025 09.2019 11.2019 11.2021 11.2021 02.2 023 11.2022 03.2025 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule (neu) GS Neubau 2025 01.2019 02.2019 04.2022 06.2022 01.2023 11.202 2 12.2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanieru ng 2026 05.2020 04.2020 05.2022 11.2022 01.2023 11.2022 02. 2026 VII-DS-00944 -
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 20 26 06.2022 11.2022 07.2023 11.2022 07.2024 11.2022 07.2026 VII-DS-07086 -
96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 20 26 03.2019 02.2021 12.2022 11.2022 03.2022 11.2022 07.2026 VII-DS-02297 -
790 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule 
(Interim) GS Interim 2026 07.2024 11.2022 07.2024 11.2022 07.2025 11. 2022 07.2026 - -
356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erwe iterung 2027 06.2020 06.2020 02.2023 11.2022 12.2024 11.20 22 03.2027 VII-DS-01443 -
674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sani erung 2027 06.2020 06.2020 02.2023 11.2022 12.2024 11.2022 03.2027 VII-DS-01443 -
320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sani erung 2027 09.2019 11.2019 11.2021 11.2021 11.2024 11.2022 05.2027 VI-DS-08190- 
NF-03 VII-DS-06311 
797 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 2027 07.2024 11.2022 07.2025 11.2022 07.2027 - -
751 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 20 27 10.2022 11.2022 08.2024 11.2022 06.2025 11.2022 12.2027 VII-DS-07445 -
68 Rosenowstraße 56 66. Schule GS Sanierung 2028 06.2023 1 1.2022 06.2025 11.2022 07.2026 11.2022 06.2028 - -
709 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung 2 028 04.2022 04.2022 05.2024 11.2022 08.2025 11.2022 07.202 8 VII-DS-07084 -
Stand: 10.11.2022 
10:03 Uhr 2/9 
25 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planungs- 
beschluss 
Plan/Ist 
Soll 
Planungs- 
beschluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baube- 
schluss 
 Plan/Ist 
Sol l
Baube- 
schluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Soll 
Baubeginn 
Controlling/ 
tats. Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Soll 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) 
Schule an der Hans-Beimler- 
Straße GS Neubau 2028 03.2022 04.2022 07.2024 11.2022 08.2025 11.2 022 07.2028 VII-DS-06864 -
794 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule  (Interim) GS Interim 2028 08.2023 11.2022 07.2025 11.2022 08.2026 11.2022 07.2028 - -
679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung 2028 06.2025 11 .2022 06.2024 11.2022 06.2025 11.2022 07.2028 - -
656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule am Schwimmstadion 
(Parkplatz Arena 2) GS Neubau 2029 08.2023 11.2022 07.2025 11.2022 08.2026 11.2 022 07.2029 - -
553 Hans-Driesch-Straße 41 Otfried-Preußler-Schule (157. 
Schule) GS Sanierung 2029 08.2024 11.2022 07.2026 11.2022 08.2027 1 1.2022 07.2029 - -
2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanierung 2029 08.2024 11.2022 07.2025 11.2022 08.2026 11.2022 07.20 29 - -
670 Max-Liebermann-Str. / 
Knöflerstr. Grundschule GS Neubau 2029 08.2023 11.2022 07.2026 11.2022 08.2027 11.2022 07.2029 - -
10 Schulze-Delitzsch-Straße 23 Wilhelm-Wander-Schule (Haus II) GS Sanierung 2029 08.2023 11.2022 07.2025 11.202 2 08.2026 11.2022 07.2029 VI-DS-03932- 
NF-02 -
684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanierung 2030 06.2025 11.2022 03.2026 11.2022 06.2028 11.2022 06.20 30 - -
680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung 2030 06.20 25 11.2022 06.2026 11.2022 06.2028 11.2022 06.2030 - -
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neu bau 2030 06.2024 11.2022 06.2026 11.2022 06.2027 11.2022 07 .2030 - -
29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahm eln GS Neubau 2030 06.2024 11.2022 07.2026 11.2022 07.2027 1 1.2022 07.2030 - -
337 Döbelner Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 2031 08.2025 11.2022 08.2026 11.2022 07.2028 11.2022 07.2031 - -
787 Paul-Gruner-Straße 50 Schule an der Paul-Gruner-S traße GS Sanierung 2031 08.2026 11.2022 07.2028 11.2022 07. 2029 11.2022 07.2031 
199 Schildberger Weg (o. HNr.) Schule Mockau GS Neubau 2 031 08.2025 11.2022 08.2026 11.2022 08.2027 11.2022 07.203 1 - -
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Erweiterung 203 1 08.2025 11.2022 07.2027 11.2022 07.2028 11.2022 07.2031 - -
681 Mannheimer Straße 128c Friedrich-Fröbel-Schule GS S anierung 2032 06.2028 11.2022 06.2026 11.2022 06.2028 11.2 022 06.2032 - -
314 Garskestraße 21 90. Schule GS Sanierung 2032 08.2026 1 1.2022 07.2028 11.2022 08.2029 11.2022 07.2032 - -
204 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Lößnig / Marienbrun n GS Neubau 2032 08.2027 11.2022 07.2029 11.2022 08.2030 11. 2022 07.2032 - -
104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sanie rung 2032 08.2026 11.2022 08.2028 11.2022 08.2029 11.2022 0 7.2032 - -
Stand: 10.11.2022 
10:03 Uhr 3/9 
26 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planungs- 
beschluss 
Plan/Ist 
Soll 
Planungs- 
beschluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baube- 
schluss 
 Plan/Ist 
Sol l
Baube- 
schluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Soll 
Baubeginn 
Controlling/ 
tats. Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Soll 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule an der Rehbache r Straße GS Neubau 2032 08.2026 11.2022 07.2028 11.2022 08. 2029 11.2022 07.2032 - -
685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung 20 33 06.2028 11.2022 06.2026 11.2022 06.2028 11.2022 06.2033 - -
807 Am Angerteich 2 Schule Liebertwolkwitz GS Sanierung 2033 08.2027 11.2022 07.2029 11.2022 08.2030 11.2022 07.20 33 - -
789 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung 2033 08.2028 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.2033 - -
560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-S chule GS Sanierung 2033 08.2027 11.2022 07.2029 11.2022 08. 2030 11.2022 07.2033 - -
811 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Erweiterung 2033 0 8.2028 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.2033 - -
808 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung 2033 08.2027 11.2022 07.2029 11.2022 08.2030 11.2022 07.2033 
555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanierung 2 033 08.2027 11.2022 07.2029 11.2022 08.2030 11.2022 07.203 3 - -
806 Stuttgarter Allee 3 85. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2033 08.2027 11.2022 07.2029 11.2022 08.2030 11.2022 07.20 33 - -
812 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 2034 08.202 8 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.2034 - -
815 Döllingstraße 25 24. Schule GS Sanierung 
(inn.) 2034 08.2028 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.20 34 - -
402 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule GS Erwe iterung 2034 08.2028 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.20 22 07.2034 - -
817 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung 2034 08.2 028 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.2034 - -
552 Wincklerstraße 3-5 8. Schule GS Sanierung 2034 08.202 8 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.2034 - -
507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanier ung 2035 08.2030 11.2022 07.2032 11.2022 07.2033 11.2022 07 .2035 - -
710 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung 2035 08. 2030 11.2022 07.2032 11.2022 07.2033 11.2022 07.2035 - -
495 Neubauernstraße (o. HNr.) Grundschule (Vorhaltefl äche) GS Neubau - -
792 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (Interim ) GS Interim - -
95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Tauchaer Straße G S, SH Neubau 2026 05.2020 09.2020 10.2022 11.2022 04.2024 1 1.2022 06.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498 
127 Miltitzer Weg 4 Max-Klinger-Schule Haus 1 
Gebäude B GY Sanierung 
(inn.) 2021 02.2016 12.2015 05.2018 10.2018 05.2019 05.2019 01.20 21 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
Stand: 10.11.2022 
10:03 Uhr 4/9 
27 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planungs- 
beschluss 
Plan/Ist 
Soll 
Planungs- 
beschluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baube- 
schluss 
 Plan/Ist 
Sol l
Baube- 
schluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Soll 
Baubeginn 
Controlling/ 
tats. Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Soll 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
781 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf (Int erim) GY Interim 2022 04.2022 05.2022 06.2022 11.2022 10.2022 - VII-DS-07120 
130 Miltitzer Weg 2 Max-Klinger-Schule Haus 2 
Gebäude A GY Sanierung 2022 11.2017 12.2015 01.2019 10.2018 01.2020 02.2021 10.2022 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
701 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule (Interim) GY Interim 2022 12.2021 07.2021 01.2022 01.2022 12.2022 - VII-DS-02805 
91 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze GY Neubau 2023 11.2018 06.20 18 12.2021 12.2021 01.2022 06.2022 10.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße (GY) GY Neubau 202 3 01.2019 05.2017 10.2019 01.2019 11.2020 10.2020 12.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 § 22 (2) Nr. 9b 
678 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung 2 024 07.2021 07.2021 06.2022 06.2022 03.2024 - § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
56 Preußenseite (o. HNr. - 
(Hauptbahnhof Westseite) 
Gymnasium (Investorenmodell - 
Löwitz Quartiersschule) GY Neubau 2024 07.2019 01.2017 06.2020 07.2021 02.2022 02.2 022 06.2024 VI-DS-03155- 
NF-02 VII-DS-02005 
374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Umnutzun g 2024 06.2018 06.2018 07.2021 07.2021 04.2022 04.2022 07.2 024 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01824 
454 Messe-Allee 19 Schule an der Messe-Allee (GY) GY Ne ubau 2024 06.2018 06.2018 10.2021 10.2021 10.2022 11.2022 0 7.2024 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06169 
510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus- 
Schule (Haus 1) GY Sanierung 2027 06.2021 11.2022 08.2023 11.2022 11.2024 1 1.2022 05.2027 VI-DS-02633 -
731 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus- 
Schule (Interim) GY Interim 2027 06.2021 11.2022 07.2024 11.2022 07.2025 11. 2022 07.2027 VI-DS-02633 -
389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule (1. BA) GY Erw eiterung 2028 08.2022 11.2022 09.2024 11.2022 04.2025 11.2 022 07.2028 VII-DS-07433 -
785 Lumumbastraße 4 Leibnizschule (Interim) GY Interim 2 028 08.2022 06.2022 02.2024 06.2022 03.2028 06.2022 07.202 8 VII-DS-07433 -
800 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule GY Erweiterung 2028 08.2023 11.2022 07.2025 11.2022 08.202 6 11.2022 07.2028 - -
786 Friesenstraße 8 Schule an der Friesenstraße GY Umba u 2028 11.2022 11.2022 12.2024 11.2022 01.2026 11.2022 12.2 028 VII-DS-07444 -
641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
(Außenstelle) GY Umbau 2029 08.2024 11.2022 07.2026 11.2022 08.2027 11.20 22 07.2029 - -
711 Nordplatz 13 Leibnizschule (2.BA) GY Sanierung 2031 0 8.2022 11.2022 09.2024 11.2022 07.2028 11.2022 03.2031 VII -DS-07433 -
61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanierung 2031 08.2025 11.2022 06.2027 11.2022 08.2029 11.2022 07.20 31 - -
565 Gustav-Kühn-Straße 1 Werner-Heisenberg-Schule 
(Erweiterung) GY Erweiterung 2031 08.2025 11.2022 07.2027 11.2022 07.202 8 11.2022 07.2031 - -
810 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Erweit erung 2033 08.2028 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.2033 - -
Stand: 10.11.2022 
10:03 Uhr 5/9 
28 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planungs- 
beschluss 
Plan/Ist 
Soll 
Planungs- 
beschluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baube- 
schluss 
 Plan/Ist 
Sol l
Baube- 
schluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Soll 
Baubeginn 
Controlling/ 
tats. Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Soll 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
665 Elsbethstraße 2-4 Friedrich-Schiller-Schule GY Sani erung 2034 08.2028 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.2034 - -
164 Alte Messe 7 Gymnasium Altes Messegelände GY Neubau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
162 Bremer Straße (o. HNr.) Schule an der Bremer Straße 
(GY) GY, SH Neubau 2032 08.2026 11.2022 08.2027 11.2022 08.2029 11.2022 07.2032 - -
509 Krönerstraße 1 Mehrzweckgebäude MZG Neubau 2023 03.20 18 06.2017 05.2018 01.2019 05.2019 05.2019 02.2023 - VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
639 Volksgartenstraße (o. Hnr.) Schule an der Volksgartenstraße 
(MZG) MZG Neubau 2023 10.2020 07.2020 11.2021 11.2021 04.2022 04. 2022 08.2023 VII-DS-01531 VII-DS-06311 
128 Miltitzer Weg 3 94. Schule 
Gebäude D OS Sanierung 
(inn.) 2021 05.2016 12.2015 07.2018 10.2018 07.2019 09.2019 04.20 21 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
340 Schulstraße 6 Schule Mölkau (2. BA) OS Erweiterung 2 022 04.2017 11.2015 03.2018 08.2017 03.2019 04.2020 05.202 2 VI-DS-01854 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
508 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Sanierung 2022 01.2020 04.2020 02.2021 02.2021 03.2 021 03.2021 12.2022 VI-DS-00755 VII-DS-02035 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von-Wiedebach-Sc hule OS Erweiterung 2023 02.2018 06.2018 06.2018 06.2018 10 .2020 08.2021 01.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-01031 
47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße (OS) OS Erweiteru ng 2023 03.2018 06.2017 03.2018 01.2019 03.2019 03.2019 02. 2023 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
48 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße OS Reaktivierung 2023 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 04.2 020 07.2020 05.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS Sanierung 2025 0 3.2020 06.2018 02.2022 02.2022 08.2022 08.2022 02.2025 VI-DS-05899- 
NF-21 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
778 Uhlandstraße 28 neue Schule Georg-Schwarz- 
Straße (OS ab 2025) OS Umnutzung 2025 06.2021 11.2022 06.2023 11.2022 06.2024 1 1.2022 07.2025 - -
46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanie rung 2026 04.2021 06.2018 07.2022 11.2022 05.2023 11.2022 0 3.2026 VI-DS-05899- 
NF-21 VII-DS-06985 
683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2027 07 .2021 07.2021 08.2023 11.2022 01.2025 11.2022 05.2027 VII- DS-02822 -
687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (2. BA) OS San ierung 2027 01.2021 02.2021 07.2023 11.2022 07.2024 11.202 2 07.2027 VII-DS-01933 -
799 Bästleinstraße 14 20. Schule (Interim) OS Interim 20 28 08.2023 11.2022 07.2025 11.2022 08.2026 11.2022 07.2028 - -
497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule an der Kolmstraße OS Ne ubau 2028 12.2022 11.2022 11.2024 11.2022 08.2025 11.2022 0 7.2028 VII-DS-07446 -
686 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (1. BA) OS Erw eiterung 2029 01.2021 02.2021 07.2026 11.2022 08.2027 11.2 022 07.2029 VII-DS-01933 -
158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Umbau 2030 06.2024 11 .2022 08.2027 11.2022 07.2028 11.2022 07.2030 - -
Stand: 10.11.2022 
10:03 Uhr 6/9 
29 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planungs- 
beschluss 
Plan/Ist 
Soll 
Planungs- 
beschluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baube- 
schluss 
 Plan/Ist 
Sol l
Baube- 
schluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Soll 
Baubeginn 
Controlling/ 
tats. Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Soll 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
803 Karl-Heine-Straße (o. HNr.) Schule am Jahrtausend feld OS Neubau 2031 08.2025 11.2022 07.2027 11.2022 07.2028 11.2022 07.2031 - -
752 Mockauer Straße / Tauchaer 
Straße (o. HNr.) Schule Mockau OS Neubau 2031 06.2023 11.2022 07.2027 11.20 22 07.2028 11.2022 07.2031 - -
621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule "Bahnbogen Leutzsch" 
(GY) OS Neubau 2031 07.2025 11.2022 07.2026 11.2022 08.2027 11.2 022 07.2031 - -
814 Bästleinstraße 14 20. Schule OS Sanierung 
(inn.) 2034 08.2028 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.20 34 - -
517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung 2034 08.202 9 11.2022 07.2031 11.2022 07.2032 11.2022 07.2034 - -
816 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung 2034 08.2028 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.2034 - -
813 Stuttgarter Allee 5 84. Schule OS Sanierung 
(inn.) 2034 08.2028 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.20 34 - -
109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Erweiterung 2034 08.2 028 11.2022 07.2030 11.2022 08.2031 11.2022 07.2034 - -
132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau 
Erweiterungsbau, Gebäude E 
OS, GY, 
FÖS Neubau 2022 11.2017 12.2015 08.2018 10.2018 08.2019 04.202 0 10.2022 VI-DS-02076 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
518 Wurzner Straße 140b Sportplatz Campus Ihmelsstraß e SFF Sanierung 2023 03.2022 01.2019 03.2023 11.2022 06.2023 - VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neub au 2027 03.2020 03.2020 06.2023 11.2022 09.2024 11.2022 06. 2027 VII-DS-00935 -
229 Miltitzer Weg 4a 
Schulzentrum Grünau Max-Klinger- 
Schule (SH) SH Neubau 2030 08.2024 11.2022 07.2026 11.2022 08.2027 11.2 022 07.2030 - -
173 Dachsstraße 1 BSZ 1 - Wirtschaft und 
Verwaltung (SH - Außenstelle) SH, BSZ Neubau 2030 08.2025 11.2022 08.2026 11.2022 07.202 8 11.2022 07.2030 - -
691 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (6-Feld- 
SH) 
SH, 
GMS Neubau 2024 07.2021 07.2021 10.2021 11.2021 02.2022 02.202 2 10.2024 VII-DS-02831 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (2-Feld- 
SH) 
SH, 
GMS Neubau 2026 07.2021 07.2021 11.2022 11.2022 09.2023 11.202 2 07.2026 VII-DS-02831 VII-DS-07385 
169 Seumestraße 93 60. Schule (SH) SH, GS Neubau 2021 03. 2019 02.2019 03.2020 03.2020 10.2020 11.2020 10.2021 VI-DS -06912 VII-DS-00838- 
DS-02 
92 Bernhard-Göring-Straße 107 Schule an der Bernhard-Göring- 
Straße (SH) SH, GS Neubau 2022 09.2020 05.2017 07.2019 09.2019 03.2020 02.2020 02.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
167 Edisonstraße 6 Christoph-Arnold-Schule (SH) SH, GS Neubau 2022 04.2017 05.2017 09.2018 01.2019 09.2019 10.201 9 03.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
102 Franckestraße 15 Ernst-Pinkert-Schule (SH) SH, GS N eubau 2022 11.2017 05.2017 03.2019 04.2019 04.2020 04.2020 10.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
782 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH) SH, GS S anierung 2024 03.2022 07.2022 03.2023 11.2022 05.2024 - VII-DS-07306 
Stand: 10.11.2022 
10:03 Uhr 7/9 
30 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planungs- 
beschluss 
Plan/Ist 
Soll 
Planungs- 
beschluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baube- 
schluss 
 Plan/Ist 
Sol l
Baube- 
schluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Soll 
Baubeginn 
Controlling/ 
tats. Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Soll 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
501 Komarowstraße 2 66. Schule (SH) SH, GS Neubau 2024 10 .2019 12.2019 03.2022 03.2022 01.2023 11.2022 11.2024 VII- DS-00602 VII-DS-06738 
689 Arthur-Nagel-Straße 2 Schule an der Arthur-Nagel- 
Straße (SH) SH, GS Neubau 2025 04.2019 05.2019 07.2021 07.2021 05.2022 11.2022 03.2025 VI-DS-06977 § 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule (SH) SH, GS Neub au 2025 01.2019 02.2019 02.2022 06.2022 01.2023 11.2022 12. 2025 VI-DS-06749 VII-DS-06521 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule (SH) SH, GS Neubau 2029 05.2020 04.2020 08.2025 11.2022 07.2027 11.2 022 07.2029 VII-DS-00944 -
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule (SH) SH , GS Neubau 2031 08.2026 11.2022 07.2028 11.2022 07.2029 11 .2022 07.2031 - -
250 Saalfelder Straße 29 46. Schule (SH) SH, GS Neubau 2 031 08.2026 11.2022 07.2028 11.2022 07.2029 11.2022 07.203 1 - -
776 Hohe Straße 19 
Petrischule + Schule am Floßplatz 
(SH) 
SH, GS, 
OS Neubau 2027 06.2022 11.2022 07.2024 11.2022 04.2025 11.202 2 03.2027 VII-DS-07088 -
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann-Schule (SH) SH,  GY Neubau 2023 08.2018 05.2017 12.2020 12.2020 10.2021 02. 2021 07.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
§ 22 (2) Nr. 9b 
Hauptsatzung 
690 Philipp-Rosenthal-Straße (o. 
HNr.) Schule an der Prager Spitze (SH) SH, GY Neubau 2023 11. 2018 06.2018 12.2021 12.2021 01.2022 06.2022 10.2023 VI-DS-05899- 
NF-21 
VII-DS-02419- 
DS-02 
795 Hillerstraße 7 Thomasschule (SH) SH, GY Neubau 2029 0 8.2024 11.2022 07.2026 11.2022 08.2027 11.2022 07.2029 - -
793 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus- 
Schule (SH) SH, GY Neubau 2029 08.2024 11.2022 07.2026 11.2022 08.2027 11.2022 07.2029 - -
694 Mannheimer Straße 128 B Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Schule (SH) SH, GY Neubau 2029 08.2024 11.2022 07.2026 11.2022 08.2027 11.2022 07.2029 - -
809 Holsteinstraße 66 Humboldtschule (SH) SH, GY Neubau 2032 08.2027 11.2022 07.2029 11.2022 08.2030 11.2022 07.20 32 - -
141 Hillerstraße 7 Thomasschule SH, GY Neubau - -
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
(SH) SH, OS Neubau 2024 10.2019 12.2019 03.2022 03.2022 10.2022 11.2022 09.2024 VII-DS-00602 VII-DS-06740 
108 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße (SH) SH, OS Neubau 2025 07.2020 05.2017 10.2022 11.2022 06.2023 11.2 022 06.2025 VI-DS-03932- 
NF-02 VII-DS-07447 
40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße (SH) SH, OS Neub au 2027 08.2022 11.2022 07.2024 11.2022 07.2025 11.2022 07. 2027 VII-DS-06741 -
504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße SH, OS Neubau 2029 08.2024 11.2022 12.2026 11.2022 03.2027 11.202 2 07.2029 - -
688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule (SH - 3. 
BA) SH, OS Neubau 2029 01.2021 02.2021 07.2026 11.2022 08.2027 11.2022 07.2029 VII-DS-01933 -
105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz (SH) SH, OS Neubau 2030 08.2025 11. 2022 07.2027 11.2022 07.2028 11.2022 07.2030 VI-DS-03932- 
NF-02 -
Stand: 10.11.2022 
10:03 Uhr 8/9 
31 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau und Kita 
Organisationsbüro 
Schulbaumaßnahmen - Terminübersicht 
Anlage 5 
zu VI-Ifo-07704 
ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Planungs- 
beschluss 
Plan/Ist 
Soll 
Planungs- 
beschluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baube- 
schluss 
 Plan/Ist 
Sol l
Baube- 
schluss 
Controlling/ 
tats. Ist 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Soll 
Baubeginn 
Controlling/ 
tats. Ist 
Bauende 
Plan/Ist 
Soll 
Einschätzung 
Verwaltung 
Vorlage - 
DS-Nr. PB 
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM 
aktuell 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule (SH) SH, OS Neubau 2033 09.2028 11.2022 08.2030 11.2022 09.2031 11.2022 08.2033 - -
804 Bästleinstraße 14 20. Schule (SH) SH, OS Neubau 2034 08.2029 11.2022 07.2031 11.2022 07.2032 11.2022 07.2034 - -
703 Hainbuchenstraße 13 Schule an der Hainbuchenstraße 
(SH) SH, OS Neubau 2036 06.2031 11.2022 07.2033 11.2022 08.2034 11.2022 07.2036 - -
505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße (SH) SH, OS, 
GY Neubau 2023 03.2018 06.2017 06.2019 01.2019 06.2020 06.202 0 02.2023 DS-00108/14- 
NF-06 
VI-DS-06696- 
NF-01-DS-02 
796 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule (SH- 
Neubau) SH,GS Neubau 06.2023 11.2022 - -
Legende: 
Gemeinschaftsschule 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Förderschule 
3
2
1
Planungs- und Baubesschlusss vorhanden 
Baubeginn erfolgt 
Datums- 
angabe 11.2022 formelbedingt hinterlegtes Datum 
(Controllingwert) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Planungsbeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendige Beschlussfassung zum Baubeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
tatsächlicher Baubeginn, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
tatsächliche Beschlussfassung zum Baubeschluss, 
wenn grün hinterlegt (sonst Controllingwert) 
notwendiger Baubeginn resultierend aus Fertigstellungstermin (zurück 
gerechnet) 
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung 
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten 
Maßnahme liegt im Plan, keine wesentlichen Risiken erkennbar 
notwendige Beschlussfassung zum Planungsbeschluss resultierend aus 
Fertigstellungstermin (zurück gerechnet) 
geplante Fertigstellung / Inbetriebnahme lt. Schulentwicklungsplan 2018 
(derzeit Entwurfs-Status) 
Stand: 10.11.2022 
10:03 Uhr 9/9 
32 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro Schulbaumaßnahmen - Erläuterung risikobehafteter Vorhaben
Anlage 5a 
zu VI-Ifo-07704
ID TF Straße / Standort Name / BezeichnungSchul-/ 
Bauart MaßnahmeEinschätzung 
Verwaltung Erläuterung rot eingeschätzter Vorhaben
349 Delitzscher Straße (o. 
HNr.)
Schule am 
Freiladebahnhof GMS Neubau Gemeinschaftsschule ist Abhängig von der Entwicklung des Gesamtkonzeptes zum Freiladebahnhof. Eine Fortschreibung 
der Soll-Termine kann erst zu gegebener Zeit erfolgen.
94 Krönerstraße 5 Schule Ihmelsstraße 
(GY) GY Neubau
hohes Fertigstellungsrisiko
gestörte Bauausführung TGA mit Auswirkungen auf nachfolgende Ausbaugewerke, Fertigstellung 10/2023 nicht mehr 
realistisch
47 Krönerstraße 3 Schule Ihmelsstraße 
(OS) OS Erweiterung
hohes Fertigstellungsrisiko
wegen ausstehender Materiallieferungen, umfangreicher Restarbeiten, in deren Folge unsichere Abnahmen SV, TÜV und 
ABD
505 Krönerstraße 7 Schule Ihmelsstraße 
(SH)
SH, OS, 
GY Neubau
Bauende verschiebt sich um den Zeitraum des verspäteten Beginns hinaus in Folge witterungsbedingter Bauunterbrechung 
der Rohbauarbeiten im Winter 2021 um weitere ca. 3 Monate. Durch die Aufhebung der Vergabe des Loses 035 sind 
Verzögerungen um weitere 3 Monate entstanden. Ebenso musste das Los 020D Profilglas aufgehoben werden, 
Verzögerung ebenfalls um ca. 3 Monate. Zur Profilglasfassade gehörende TWD-Dämmstoffe werden nach 
Produktionseinstellung erst ab 05/2022 wieder lieferbar sein, entsprechende Verzögerungen.
Stand: 11.11.2022
13:27 Uhr 1/1
33 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2022
Anlage 6
zu VII-Ifo-07704
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbeschreibung der Maßnahme  JVP Umsetzungsstand
1 Geschwister-Scholl-Schule Am Angerteich 2 OS FUR Chemie Einbau (Planung war 2020)              50.000,00 € Umsetzung ab 41. KW, SR 22
2 FÖS Albert Schweitzer An der Märchenwiese 3 FÖS
Fenstersanierung auf Raten (Teilweise mit 
Pilzbefall, Austausch erforderlich, 
Unterhaltsanstrich für andere Fenster
             30.000,00 € in Arbeit, SR 12/2022
3 FÖS Albert Schweitzer An der Märchenwiese 3 FÖS FUR Chemie Einbau (Planung war 2020)              75.000,00 € fertig
4 BSZ 7 An der Querbreite 8 BSZ LP 9                   110,00 € beauftragt
5 BSZ 1 Crednerstraße 1 BSZ Instandsetzung Fenster                8.000,00 € in Vorbereitung
6 W.-Hauff-Schule Diderotstraße 37 GS Herstellung von zusätzlichen 
Elektroanschlüssen              12.500,00 € fertig, SR folgt
7 56. Schule Dieskaustraße 213 OS FUR Chemie Einbau (Planung war 2020)              75.000,00 € Umsetzung 40. KW, SR 22
8 56. Schule Dieskaustraße 213 OS FUR Biologie Einbau (Planung war 2020)              75.000,00 € Umsetzung 40. KW, SR 22
9 56. Schule Dieskaustraße 213 OS LP 9                   850,00 € erledigt
10 Schule am Dösner Weg Dösner Weg 27 OS Herstellung Videosprechstelle              11.000,00 € in Arbeit
11 Geschwister-Scholl-Schule Elsbethstraße 1 GS Digitalpakt Serverraum              10.670,63 € fertig
12 Friedrich-Schiller-Schule Elsbethstraße 2 GS FUR Chemie Planung                7.700,00 € 
Planung bis LP 3abgeschlossen, Stellpläne 
liegen zur Abstimmung mit AfS und 
Gymnasium vor
13 F.-Schiller-Schule Elsbethstraße 2-4 GY Trockenbauarbeiten KG i.Z.m. Digitalpakt                5.700,00 € fertig, SR folgt
14 F.-Schiller-Schule Elsbethstraße 2-4 GY Weiterführung Fensterinstandsetzung: 1. 
OG, 36 Fensterflügel              11.589,39 € fertig
14.10.2022
12:48 Uhr 1/4
34 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2022
Anlage 6
zu VII-Ifo-07704
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbeschreibung der Maßnahme  JVP Umsetzungsstand
15 Karl-Heine-Schule (BSZ 4), AußenstelleGeithainer Straße 058 BSZ Maler/ Hausmeisterwohnung                1.703,00 € fertig
16 Schule Portitz Göbschelwitzer Weg 1 GS Schallschutz  Flure EG              55.000,00 € fertig
17 Schule Portitz Göbschelwitzer Weg 1 GS Sonnenschutz in Abstimmung mit 
Denkmalschutz Süd - und Südwestseit             65.000,00 € 2022 tlw. Umsetzung in Höhe von 20T €, 
Restmittel RST nach 2023
18 Schule Portitz Göbschelwitzer Weg 1 GS Parkettsanierung Klassenzimmer EG und 
1.OG              50.000,00 € 2022 tlw. Umsetzung, Restmittel RST nach 
2023
19 Schule Portitz Göbschelwitzer Weg 1 GS Renovierungsanstrich Klassenzimmer              30.000,00 € in Arbeit, SR bis 12/2022
20 Humboldtschule/ SH Holsteinstraße 66 GY
Sportplatzeinfriedung und 
Fahrradstellplätze und Auflagen 
Gesundheitsamt
             70.000,00 € in Arbeit, SR  noch offen
21 Fritz-Gietzelt-Schule Kantatenweg 40 FÖS Umbau HM-Wohnung                2.134,09 € fertig
22 BSZ 12 (Robert Blum), AußenstelleKohlgartenstraße 058 BSZ Instandsetzung Bodenbelag, Austausch 
Nadelfilz              30.000,00 € fertig, SR folgt
23 Lessingschule Lessingstraße 27 GS Instandsetzung Fenster              40.000,00 € in Arbeit, SR 11/2022
24 Christian-Gottlob-Frege-Schule Lidicestr. 12 OS Schallschutz Klassenzimmer + Speisesaal              44.200,00 € fertig
25 Hans-Christian-Andersen-SchuleLouis-Fürnberg-Straße 2 GS Teilerneuerung Zaun zum 
Nachbargrundstück              11.000,00 € entfallen
26 Ernst-Pinkert-Schule Martinstr. 7 GS Herrichten Garderobenraum              12.912,82 € fertig
27 Ernst-Pinkert-Schule Martinstr. 7 GS Herrichten Hortraum 05              21.719,28 € fertig
28 Petrischule Paul-Gruner-Straße 50 OS Miete Fassadennetz zur Fußwegsicherung              32.000,00 € fortlaufend 
14.10.2022
12:48 Uhr 2/4
35 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2022
Anlage 6
zu VII-Ifo-07704
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbeschreibung der Maßnahme  JVP Umsetzungsstand
29 Heinrich-Pestalozzi-Schule Pestalozzistraße 39 - 41 OS LP 9                   175,00 € beauftragt
30 W.-Heisenberg-Gymnasium Renftstraße 3 GY Katastervermessung                2.646,08 € fertig
31 Schule Engelsdorf Riesaer Straße 177 FÖS FUR Hauswirtschaft Einbau (Planung war 
in 2020)              50.000,00 € Umsetzung in den Herbstferien
32 Theodor-Körner-Schule Schlehenweg 32 GS Schallschutz, Boden, Beleuchtung, 
streichen; Sondertopf 2022                5.623,91 € fertig
33 Theodor-Körner-Schule Schlehenweg 32 GS Schallschutz, Boden, Beleuchtung, 
streichen; Sondertopf 2022              44.376,09 € in Arbeit, SR 11/2022
34 Schule Mölkau Schulstraße 006 OS FUR Physik Planung und Umsetzung                7.800,00 € Planung bis LP 6 (Ausschreibung) 
abgeschlossen, Ausschreibung durch AfS
35 Wilhelm-Wander-Schule Schulze-Delitzsch-Straße 23 GS Sanierung Lehrerumkleide              15.000,00 € in Arbeit, fertig 10/2022
36 74. Schule Stünzer Straße 16 GS Arbeiten am Zaun              13.000,00 € in Arbeit, Umsetzung im Herbst
37 74. Schule Stünzer Straße 16 GS Vergleich zum Rechtsstreit                   450,00 € erledigt
38 85. Schule Stuttgarter Allee 3 GS LP 9                4.900,00 € erledigt
39 84. Schule Stuttgarter Allee 5 OS FUR Biologie Einbau (Planung liegt vor)              25.000,00 € fertig
40 84. Schule Stuttgarter Allee 5 OS Leistungsphase 9                3.000,00 € beauftragt
41 Schule am Adler Uhlandstraße 28 OS IS Sanitär              10.000,00 € in Arbeit
42 Lene-Voigt-Schule/ Sporthalle Willi-Bredel-Straße 011 OS Sanierung Sanitärbereich Jungen              40.000,00 € Ausführung offen 
14.10.2022
12:48 Uhr 3/4
36 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung zum Ratsbeschluss VI-HP-07211
hier: Jahresvorhabenplan 2022
Anlage 6
zu VII-Ifo-07704
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbeschreibung der Maßnahme  JVP Umsetzungsstand
43 Lene-Voigt-Schule/ Sporthalle Willi-Bredel-Straße 11 OS Zusätzliche Leistungen im Zuge der 
Digitalisierung              11.000,00 € fertig
44 Schule Wiederitzsch Zur Schule 11 GS Umsetzen Speisecontainer vom 
Schulzentrum Grünau              96.000,00 € in Vorbereitung
45 GS Connewitz Zwenkauer Straße 35 GS Instandsetzungsmaßnahmen              40.000,00 € in Arbeit
Summe:    1.207.760,29 € 
14.10.2022
12:48 Uhr 4/4
37 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung VI-HP-07211
hier: Sondertopf 2022
Anlage 6a 
zu VII-Ifo-07704
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbezeichnung der Maßnahme Budget 
2022  Umsetzungsstand 
1 Leipzig-Kolleg Czermaks Garten 8 GY Bodenbeläge Flure/AUR 18.000,00 €           beauftragt, Umsetzung offen
2 68. Schule Breitenfelder Str. 19-21 OS Sockelanstrich Klassenzimmer 9.988,48 €             fertig 
3 Robert-Schumann-Schule Demmeringstraße 84 GY Aula Aufarbeiten Parkettboden und neu Malern25.000,00 €           fast fertig
4 Schule 5 Eitingonstraße 5 GS Akustikdecke für 5 Unterrichtsräume 33.562,56 €           fertig
5 Schule 5 Eitingonstraße 5 GS Akustikdecke für 3 Horträume + Flur 31.600,00 €           fertig
6 Geschwister-Scholl-Schule Elsbethstraße 1 GS Malerarbeiten 20.000,00 €           Restleistung, SR 10/2022
7 Christoph-Arnold-Schule Gaswerksweg 1 GS Fahrradständer Pflasterarbeiten Hofbereich 5.333,00 €             fertig
8 A.-F.-Oeser-Schule Geibelstraße 74 GS Raum 306: Ergänzung neue Schallschutzdecke12.490,00 €           entfallen
9 Nachbarschaftsschule Gemeindeamtsstraße 8  Malerarbeiten in den Umkleiden der Sporthalle 
und in Klassenzimmern 11.000,00 €           in Arbeit
10 Neue OS Georg-Schwarz-Straße 113Georg-Schwarz-Straße 113 OS Malern Flur 1. OG, Bodenbelag Zi. 113 17.000,00 €           fertig
11 Neue OS Georg-Schwarz-Straße 113Georg-Schwarz-Straße 113 OS  Malern Zi. 307+309 7.500,00 €             fertig
12 9. Grundschule Gersterstraße 74 GS Behebung der Bodenschäden 20.000,00 €           in Arbeit, SR 11/2022
13 9. Grundschule Gersterstraße 74 GS Mittel für geeignete Lärmschutzmaßnahmen in 
allen Räumen der 9. Grundschule 20.000,00 €           in Arbeit, SR 11/2022
14 9. Grundschule Gersterstraße 74 GS Ausbau und  Sanierung der Speiseräume 5.000,00 €             fertig
15 Franz-Mehring-Schule Gletschersteinstraße 9 GS Weiterführung der Schallschutzmaßnahmen50.000,00 €           bis Ende 2022 fertig und SR
16 Schule Portitz Göbschelwitzer Weg 1 GS Renovierungsanstrich Flure 17.000,00 €           in Arbeit, SR bis 12/2022
14.10.2022
12:44 Uhr 1/3
38 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung VI-HP-07211
hier: Sondertopf 2022
Anlage 6a 
zu VII-Ifo-07704
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbezeichnung der Maßnahme Budget 
2022  Umsetzungsstand 
17 Henriette-Goldschmidt-Schule (BSZ 11)Goldschmidtstraße 20 BSZ Einbau von Schallschutzdecken 20.000,00 €           in Arbeit, Lieferschwierigkeiten
18 Brüder-Grimm-Schule Goldsternstraße 23 GS Ertüchtigung von Horträumen (Malerarbeiten, 
Bodenbelagswechsel, Schallschutz) 50.000,00 €           Umsetzung IV. Quartal
19 BSZ 8 Gutenbergplatz 8 BSZ Malerarbeiten in den Räumen 07, 08, 2.08, 0195.500,00 €             fertig, SR offen
20 157. Schule Hans-Driesch-Straße 41 GS Malern Treppenhaus II 12.000,00 €           fertig
21 August-Bebel-Schule Husemannstraße 2 GS Sanierung Speiseraum mit Malerarbeiten, 
Bodenbelag und Schallschutz 40.000,00 €           Restleistung, SR folgt
22 August-Bebel-Schule Husemannstraße 2 GS Schallschutz in den Flurbereichen 100.000,00 €         Aufträge gebucht, Umsetzung 2022 fraglich
23 Hans-Kroch-Schule Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 GS Schallschutz, Bodenbelag, Beleuchtung, Malern40.000,00 €           Restleistung, fertig und SR 12/2022
24 Fritz-Gietzelt-Schule Kantatenweg 40 FÖS malermäßige Instandsetzung Fenster, auf Raten 
umsetzen 20.000,00 €           fertig
25 Hans-Christian-Andersen-SchuleLouis-Fürnberg-Straße 2 GS Schallschutz 4 Räume 33.646,00 €           in Arbeit, aber nur 3 Räume
26 Friedrich-Fröbel-Schule Mannheimer Str. 128c GS Malerarbeiten und Bodenbelag erneuern 3.OG 
Flur und UR- Räume sowie Lehrküche 1.000,00 €             fertig
27 100. Schule Miltitzer Allee 1 GS Schallschutz Küche/Hort, je zwei Räume 52.870,29 €           fertig
28 Grundschule am Leutzscher HolzPrießnitzstraße 19 GS Malerarbeiten Raum 6 EG 5.000,00 €             fertig
29 BSZ 12 "Robert Blum" Rosenowstraße 60 BSZ Schallschutz Klassenzimmer 30.000,00 €           in Arbeit, für 3 Räume, SR 12/2022
30 46. Schule Saalfelder Str. 29 GS Austausch Bodenbelag, Streichen, Wände, 
Schallschutz SR, Schallschutz DaZ + LRS 3.142,55 €             Umsetzung im IV. Quartal
31 Schule Holzhausen/ Haus 03Stötteritzer Landstraße 021 GS Erneuerung Teil Fahrradständer- Leipziger Bügel30.000,00 €           in Arbeit, fertig in SR 10/2022
32 85. Schule Stuttgarter Allee 3 GS Schallschutz Klassenzimmer 38.334,08 €           fertig
14.10.2022
12:44 Uhr 2/3
39 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Berichterstattung VI-HP-07211
hier: Sondertopf 2022
Anlage 6a 
zu VII-Ifo-07704
Nr. Anschrift Schulobjekt Schulart Kurzbezeichnung der Maßnahme Budget 
2022  Umsetzungsstand 
33 84. Schule Stuttgarter Allee 5 OS Schallschutz Klassenzimmer 31.884,94 €           fertig
34 35. Oberschule Virchowstraße 4 -6 OS Malerarbeiten 24.929,06 €           fertig, SR folgt
35 Schule Paunsdorf Zum Wäldchen 4 OS Schallschutz und Erneuerung Räume 29.000,00 €           in Arbeit, SR 11/2022
  Summe:     870.780,96 € 
14.10.2022
12:44 Uhr 3/3
40 von 41 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig 
Amt für Gebäudemanagement 
Übersicht vergleichbarer Kosten bei Neubauvorhaben und Komplexsanierungen (Indixierung: 30.09.2022) 
Anlage 7 
zu VII-Ifo-07704 
ID 
TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Züge BGF Schüler Summe 
KG300-400 je Platz je BGF 
Neubauvorhaben 
Aktivierung 
566 Erfurter Straße 9 Erich-Kästner-Schule GS 4 5.940 448 12.046.884 € 26.890 € 2.028 €
557 Tarostraße 6 Pablo-Neruda-Schule GS 4 6.467 448 12.51 3.799 € 27.933 € 1.935 €
564 Scharnhorststraße 24 Kurt-Masur-Schule GS 5 7.678 560 16.233.095 € 28.988 € 2.114 €
52 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 5 11.489 1.120 24 .615.229 € 21.978 € 2.143 €
38 Max-Planck-Straße 53-55 Sportschule OS 4 7.034 672 15.2 42.361 € 22.682 € 2.167 €
Baubeschluss 
6 Addis-Abeba-Platz 1 Addis-Abeba-Platz GS 4 6.484 448 15. 260.992 € 34.065 € 2.354 €
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule 
1) GS 4+ 5.707 448 11.554.467 € 25.791 € 2.025 €
11 Thierschstraße 5 31. Schule 1) GS 4+ 5.318 448 10.855.062 € 24.230 € 2.041 €
18 Baumannstraße 13 Schule an der Baumannstraße 1) GS 4+ 5.728 448 12.558.188 € 28.032 € 2.192 €
394 Barnet-Licht-Platz 1 Schule am Barnet-Licht-Platz 2) OS 4 8.118 672 27.151.935 € 40.405 € 3.345 €
97 Messe-Allee Schule an der Messe-Allee 2) OS 5 9.774 840 25.814.708 € 30.732 € 2.641 €
Komplexsanierungen 
Baubeschluss 
36 Diderotstraße 35 Schule an der Diderotstraße OS 2,5+ 4.605 420 7.704.045 € 18.343 € 1.673 €
86 Höltystraße 51 Schule an der Höltystraße OS 2,5+ 4.61 8 420 5.159.983 € 12.286 € 1.117 €
32 Erfurter Straße 14 Schule Erfurter Straße GS 3+ 4.526 336 6.978.404 € 20.769 € 1.542 €
129 An der Kotsche 39 Martinschule FÖS 3 4.699 144 9.267.7 41 € 64.359 € 1.972 €
65 An der Kotsche 41 78. Schule GS 3,5+ 4.606 392 8.157.75 8 € 20.811 € 1.771 €
1) Schüleranzahl exkl. 20% Kapazitätsobergrenze 
2) Kosten einschl. Generalübernehmerzuschlag 18% 
14.11.2022 
07:16 Uhr 1/1 
41 von 41 in Zusammenstellung