Wilhelm-Ostwald-Schule, Gymnasium der Stadt Leipzig, Willi-Bredel-Str. 15, 04279 Leipzig - Kapazitätserweiterung (Bestätigung gemäß § 79 (1) und § 81 (5) SächsGemO)
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-06334
Datum: 2018-10-11
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/4
 
 
Verwaltungsausschuss 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06334 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Stadtentwicklung und 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
Betreff: 
Wilhelm-Ostwald-Schule, Gymnasium der Stadt Leipzig, Willi-Bredel-Str. 15, 04279 
Leipzig - Kapazitätserweiterung (Bestätigung gemäß § 79 (1) und § 81 (5) SächsGemO) 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters    
FA Finanzen    
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule    
FA Stadtentwicklung und Bau    
Jugendhilfeausschuss    
SBB Süd    
Verwaltungsausschuss  07.11.2018 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Baumaßnahme wird realisiert. (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 22 (2)  
Punkt 7 in der zurzeit gültigen Fassung). 
 
2. Die Gesamtkosten betragen 768.500 €. Der städtische Anteil beträgt 768.500 €. 
 
3. Die Auszahlungen sind im PSP-Element „W.-Ostwald-Schule, BS-Anpassungen“ 
(7.0001965.700) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen:  
2018: 218.500 €  
2019: 550.000 €  
 
Die Einordnung der Auszahlungen für das Haushaltsjahr  2019 erfolgt im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2019/2020 innerhalb des Budgets des Fachamtes. 
 
4. Die außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für das 
Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 218.500 € im PSP-Element „W.-Ostwald-Schule, BS-
Anpassungen“ (7.0001965.700) werden bestätigt. Die Deckung ist wie folgt 
vorgesehen: 
150.000 € aus dem PSP-Element „Max-Planck-OS“ (7.0001353.700), 
68.500 € aus Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale Deckung FH 
Schulhausbau“ (1098750000), dieser liegt eine Sperre i. H. v. 68.500 € im PSP-
Element „Kita Tarostraße 7/9“ (7.0001568.700) zugrunde. 
 
5. Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung nach § 81 (5) SächsGemO für das 
Haushaltsjahr 2018, kassenwirksam 2019 i. H. v. 500.000 € im PSP-Element „W.-
Ostwald-Schule, BS-Anpassungen“ (7.0001965.700) werden bestätigt. Die Deckung 
erfolgt aus dem PSP-Element „Umnutzung Tauchaer Straße 188 als GS“ (7.0001640). 
 
2/4
6. Die entsprechend Tabelle 1 im Haushaltsjahr 2019 anteilig in Höhe von 10.224 € sowie 
ab 2020ff in Höhe von 24.537 € anfallenden Folgekosten sind innerhalb des 
gesamtstädtischen Haushaltes gedeckt. Über eine Aufstockung des vorhandenen 
Budgets des Fachamtes ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/22 zu entscheiden. 
 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
X Sonstiges: 
 
Die Wilhelm-Ostwald-Schule ist ein Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlichem 
Profil. 
In den nächsten Jahren soll die Anzahl der Schüler von gegenwärtig 500 schrittweise auf 800 
im Schuljahr 2020/21 erhöht werden. Zusammen mit Lehrern und Personal werden sich dann 
880 Personen im Gebäudekomplex aufhalten.  
 
Die Baumaßnahme beinhaltet den Anbau eines massiven Treppenhauses an jeden der beiden 
mehrgeschossigen Gebäudeteile (Haus 1 und Haus 2) sowie die Ergänzung von 
Sanitärausstattung in den vorhandenen Sanitärräumen im Haus 1. Weiterhin werden neue 
Rettungswegpläne und Feuerwehrpläne erstellt und zusätzliche Fahrradständer montiert. 
 
 
 
 
  
3/4
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen 
  
 
 Folgekosten in 2019 
  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft x nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2018 
2019 
2018 
2019 
218.500 
550.000 7.0001965.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein x wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 2019  Siehe Tab. 1  
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat x nein  ja, 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses: 
 
 
 
 
  
4/4
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 Übersichtsplan 
Anlage 2 Treppenhausanbau 
Anlage 3 Erweiterung Sanitär 
 
 
 
Stadt Leipzig 1/8 
65/031/18-08/02_BB_Textteil_Fbl_031
 
Haushaltsvorlage 
 
Baubeschluss 
 
Gymnasium Willi-Bredel-Str. 15,04279 Leipzig - Kapazitätserweiterung 
(Bestätigung gemäß § 79 (1) und § 81 (5) SächsGemO) 
 
Nutzung 
Gymnasium 
Name 
Wilhelm-Ostwald-Schule 
Anschrift 
Willi-Bredel-Str. 15, 04279 Leipzig 
Maßnahme A Untersetzung 
Teilmodernisierung Kapazitätserweiterung 
Maßnahme B Untersetzung 
  
Maßnahme C Untersetzung 
  
 
 
 
Bauherrenamt 
 
Dezernat 
V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Amt 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Anschrift 
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig 
 
 
 
Baufachamt 
 
Dezernat 
VI Stadtentwicklung und Bau 
Amt  
Amt für Gebäudemanagement 
Anschrift 
Prager Straße 118 – 136, 04317 Leipzig 
 
 
Stand 
07.09.2018 
  
Stadt Leipzig 2/8 
65/031/18-08/02_BB_Textteil_Fbl_031
Inhaltsverzeichnis 
 
Inhaltsverzeichnis 
Kurzerläuterung .............................................................................................................................3 
1. Grundlagen ........................................................................................................................3 
1.1. Ziel und Entwicklungskonzeption .......................................................................................3 
1.2. Beschlüsse ........................................................................................................................3 
2. Begründete Zielstellung der Baumaßnahme .....................................................................3 
2.1. Beschreibung des Ist-Zustandes .......................................................................................3 
2.2. Ableitung des Bedarfes ......................................................................................................3 
2.3. Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme ................................................................3 
2.4. Alternativlösungen .............................................................................................................4 
2.5. Folgen bei Nichtbeschlussfassung ....................................................................................4 
3. Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme .............................................................4 
3.1. Städtebauliche Einordnung ................................................................................................4 
3.2. Erläuterung der Planung ....................................................................................................4 
3.3. Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme ......................................4 
3.4. Eigentumsverhältnisse .......................................................................................................4 
3.5. Energiekonzept ..................................................................................................................4 
3.6. Barrierefreies Bauen ..........................................................................................................5 
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ........................................................................5 
4. Finanzieller Aufwand .........................................................................................................5 
5. Finanzierungsplan .............................................................................................................6 
6. Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan ................................................................6 
7. Fristenplan .........................................................................................................................6 
8. VgV-Betrachtung/ Planungsbeteiligte ................................................................................7 
9. Effektivität und Wirtschaftlichkeit .......................................................................................7 
9.1. Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 ..................................................................7 
9.2. Auswirkungen auf den Stellenplan ....................................................................................7 
9.3. Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 ................................................................7 
 
 
Anlagen 
Anlage 1 Übersichtsplan 
Anlage 2  Treppenhausanbau 
Anlage 3 Erweiterung Sanitär 
  
  
 
  
Stadt Leipzig 3/8 
65/031/18-08/02_BB_Textteil_Fbl_031
Kurzerläuterung  
Die Wilhelm-Ostwald-Schule ist ein Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlichem 
Profil. 
In den nächsten Jahren soll die Anzahl der Schüler von gegenwärtig 500 schrittweise auf 800 
im Schuljahr 2020/21 erhöht werden. Zusammen mit Lehrern und Personal werden sich dann 
880 Personen im Gebäudekomplex aufhalten.  
 
Die Baumaßnahme beinhaltet den Anbau eines massiven Treppenhauses an jeden der beiden 
mehrgeschossigen Gebäudeteile (Haus 1 und Haus 2) sowie die Ergänzung von Sanitäraus-
stattung in den vorhandenen Sanitärräumen im Haus 1. Weiterhin werden neue Rettungsweg-
pläne und Feuerwehrpläne erstellt und zusätzliche Fahrradständer montiert. 
 
1. Grundlagen 
1.1. Ziel und Entwicklungskonzeption 
Die Wilhelm-Ostwald-Schule ist ein Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlichem 
Profil. 
In den nächsten Jahren soll die Anzahl der Schüler von gegenwärtig 500 schrittweise auf 800 
im Schuljahr 2020/21 erhöht werden. Zusammen mit Lehrern und Personal werden sich dann 
880 Personen im Gebäudekomplex aufhalten. 
 
1.2. Beschlüsse 
Keine 
 
2. Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 
2.1. Beschreibung des Ist-Zustandes 
Die Wilhelm-Ostwald-Schule besteht aus zwei Schulgebäuden, die durch einen eingeschossi-
gen Zwischenbau miteinander verbunden sind. 
Die zwei Schulgebäude wurden in den 1970er Jahren errichtet. 2010 - 2012  wurden die Schul-
gebäude als Passivhaus saniert und durch den Verbindungsbau mit Mensa ergänzt. 
Jedes Schulgebäude besitzt zwei Treppenräume. Im Haus 1 der Schule befinden sich im we-
sentlichen die allgemeinen Unterrichtsräume, im Haus 2  die Fachunterrichtsräume. Durch die-
se Spezialisierung ist eine hälftige Aufteilung der Personenzahl auf die beiden Schulteile nicht 
durchgängig möglich. 
 
2.2. Ableitung des Bedarfes 
Die Rettungswegbreiten der vorhandenen Treppen reichen nicht aus, um die geplanten Perso-
nen in einer angemessenen Zeit evakuieren zu können. Deshalb muss an jedem der beiden 
mehrgeschossigen Gebäudeteile eine weitere Fluchttreppe angebaut werden. Des Weiteren ist 
die Anzahl der Sanitärgegenstände an die neue Personenzahl anzupassen. 
 
2.3. Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 
Wird die Baumaßnahme nicht realisiert, ist die geplante Aufstockung der Schüler zum Schuljah-
resbeginn 2019 auf 740 und zum Schuljahresbeginn 2020 auf 800 aus brandschutztechnischen 
Gründen nicht möglich. 
 
 
Stadt Leipzig 4/8 
65/031/18-08/02_BB_Textteil_Fbl_031
2.4. Alternativlösungen 
Es gibt keine Alternativen. 
 
2.5. Folgen bei Nichtbeschlussfassung 
Es können nicht genügend Schulplätze bereitgestellt werden. 
 
3. Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 
3.1. Städtebauliche Einordnung 
Der Gebäudekomplex der Wilhelm-Ostwald-Schule befindet sich in Leipzig - Lößnig in einem 
Wohngebiet. 
 
3.2. Erläuterung der Planung 
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) 
Die Baumaßnahme beinhaltet den Anbau eines massiven Treppenhauses an jedem der beiden 
mehrgeschossigen Gebäudeteile (Haus 1 und Haus 2) sowie die Ergänzung von Sanitärgegen-
ständen in den vorhandenen Sanitärräumen im Haus 1. Weiterhin sind neue Rettungswegpläne 
und Feuerwehrpläne zu erstellen. 
Die Baumaßnahmen werden während des laufenden Schulbetriebes durchgeführt. 
 
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) 
Siehe Punkt 3.5 
 
KG 500 Außenanlagen (DIN 276) 
- Rodung von 3 Bäumen im Bereich der neuen Treppenräume 
- Wiederherstellen der Außenanlagen nach Errichtung der Treppenräume 
- Ergänzung der Fahrradständer 
 
3.3. Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 
Die Kapazität der Schule kann erhöht werden. Die neuen Treppenräume können im täglichen 
Schulbetrieb mit genutzt werden, was bei der neuen Schülerzahl auch notwendig ist. Da das 
Schulgebäude ein Passivhaus ist, müssen die neuen Treppen in die geschlossene Gebäu-
dehülle integriert werden, d. h. es müssen geschlossene Treppenhäuser angebaut werden. 
Bei der Mittagessenversorgung ist eine organisatorische Lösung nötig, z. B. ein dritter Essen-
durchgang. 
3.4. Eigentumsverhältnisse 
 
Gemarkung Lößnig  
Flurstücksnummer 230, 313  
Flurstücksgröße in m² 24.370  
Eigentum Stadt Leipzig  
 
3.5. Energiekonzept 
Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. 
 
Stadt Leipzig 5/8 
65/031/18-08/02_BB_Textteil_Fbl_031
 
 Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: 
Die geplanten Treppenräume werden in das bestehende Passivhauskonzept integriert. 
 
 Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: 
 
Energetische Maßnahmen zu Technischen Anlagen (KG 400) 
 
Wärmeerzeugung und -verteilung: 
Pro Treppenraum wird ein Heizkörper vorgesehen. 
 
Warmwassererzeugung: 
Nicht relevant 
 
Lufttechnische Anlagen: 
Keine Anpassung der Anlagen 
 
Wasser/Abwasser: 
Selbstschlussarmaturen für Waschbecken 
 
Stark- und Schwachstrom: 
• Erweiterung der Beleuchtungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage für die neuen Trep-
penräume 
• Änderung/ Ergänzung der Rettungszeichenleuchten und Hausalarmanlage 
 
3.6. Barrierefreies Bauen 
Nicht relevant 
 
3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Nicht relevant, da es sich nur um den Anbau von 2 Treppenhäusern sowie die Anpassung der 
Sanitärräume handelt. 
 
4. Finanzieller Aufwand 
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. 
 
Kostenermittlungsstufe nach DIN 276 vom 
Kostenberechnung 28.08.2018 
 
Kostengruppe Gesamt 
100 Grundstück 0 
200 Herrichten und Erschließung 0 
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 526.200 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 55.600 
500 Außenanlagen* 0 
600 Ausstattung und Kunstwerke 0 
700 Baunebenkosten 186.700 
Summe 768.500,00 
Leistungserstattung des Amtes für  
Gebäudemanagement fiktiv 
47.067 
 
Stadt Leipzig 6/8 
65/031/18-08/02_BB_Textteil_Fbl_031
Die Kosten der Kostengruppe 500 sind mit in der KG 300 erfasst. 
 
5. Finanzierungsplan 
Auf Grund der kurzfristigen Umsetzung kann kein Fördermittelantrag gestellt werden. 
 
6. Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan 
Alle Angaben in Euro brutto: 
 
Jahr 2018 2019 Gesamt 
Planung 150.000 36.700 186.700 
Bau 68.500 513.300 581.800 
Gesamt 218.500 550.000 768.500 
Fördermittelanteil 0 0 0 
Anteil Stadt 218.500 550.000 768.500 
VE kassenwirksam  500.000 500.000 
 
Einordnung im PSP-Element „W.-Ostwald-Schule, BS-Anpassungen“ (7.0001965.700) 
- 2018: 218.500 € 
- 2019: 550.000 €. 
 
Die Deckung ist wie folgt vorgesehen: 
150.000 € aus dem PSP-Element „Max-Planck-OS“ (7.0001353.700) – (dort werden die Pla- 
nungsmittel aktuell nicht benötigt, sie müssen im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 
neu eingestellt werden) und 
68.500 € aus Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale Deckung FH Schulhausbau“  
(1098750000), dieser liegt die Sperre i. H. v. 68.500 € im PSP-Element „Kita Tarostraße 
7/9“ (7.0001568.700) zugrunde. Für die Kita Tarostr.7/9 - Brandschutz wird aktuell die 
Planung nicht fortgeführt, da die Baumaßnahme verschoben wurde. 
 
Die Deckung der VE 2018 (kassenwirksam 2019) in Höhe von 500.000 € im PSP „W.-Ostwald-
Schule, BS-Anpassungen“ (7.0001965.700) erfolgt aus dem PSP-Element „Umnutzung Taucha-
er Straße 188 als GS“ (7.0001640.700). Die Baumaßnahme Umnutzung Tauchaer Str. 188 wur-
de um 2 Jahre verschoben, so dass 2018 noch keine Planungsleistungen erforderlich sind. 
 
7. Fristenplan 
Bauantrag 31.08.2018 
Baubeginn 02/2019 
Fertigstellung 07/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Leipzig 7/8 
65/031/18-08/02_BB_Textteil_Fbl_031
8. VgV-Betrachtung/ Planungsbeteiligte 
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft. 
Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. 
 
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte 
Objektplanung nach § 33 sowie 
Freianlagen nach § 38  
L.P. Bauplanung GmbH, Josephstr. 44 – 46, 04177 Leipzig 
Tragwerksplanung nach § 49  L.P. Bauplanung GmbH 
Technische Ausrüstung nach § 53  ZBP Zimmermann und Becker, Martin-Luther-Ring 12, 
04109 Leipzig 
 
9. Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
9.1. Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 
Das Gebäude ist in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt. 
 
Die Maßnahme der Vorlage ist ein Neubau als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude 
(Flächenzuwachs). 
Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 
2020 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
16.888 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
7.649 
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.08.19 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten 
für das Jahr der Inbetriebnahme betragen 
 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
7.037 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
3.187 
 
9.2. Auswirkungen auf den Stellenplan 
Diese Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 
 
9.3. Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die 
DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten 
nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen 
verwendet (z. B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinan-
der. 
 
 
 
Stadt Leipzig 8/8 
65/031/18-08/02_BB_Textteil_Fbl_031
Kennwerte des Vorhabens: NUF - m² 
BGF 167 m² 
BRI 2.194 m³ 
KG 300 + 400 570.130 € 
Erweiterung Treppenhäuser + Sanitär 
                  
 
Kennwertvergleich  
   Kennwerte des 
Vorhabens 
Bemerkungen/Begründung 
KG 300 + 400/NF       €/m²  - €/m²  
KG 300 + 400/BGF       €/m²  3.414 €/m² 
KG 300 + 400/BRI       €/m³  260 €/m³ 
Ein Kennwertvergleich ist auf 
Grund der besonderen Spezifik 
der Maßnahme nicht möglich. 
RH=A=U=mPðmGang 100031,9831,90
RH=A=U=mPðmGang 200031,9531,89
RH=A=U=mPðm3/01Foyer/Pausenhalle000161,1076,18
RH=A=U=mPðm3/10Aula/Speisesaal000195,2059,44
RH=A=U=mPðm3/10.1%KQH00021,8429,80
RH=A=U=mPðm3/11Nebenraum00029,0033,00
T30F90F90F90
OFF = 131,82
OFF = 131,62
OFF = 131,62
OFF = 131,62
RH=A=U=mPðm3/02Gang0009,8117,00RH=A=U=mPðm3/03Behinderten WC0006,6410,40
RH=A=U=mPðm3/04Vorraum WC0002,386,20 RH=A=U=mPðm3/05WC Herren0003,7011,00
RH=A=U=mPðm3/06Vorraum WC0001,755,50
RH=A=U=mPðm3/07WC Damen0004,7415,1RH=A=U=mPðm3/08Schuelerkueche00014,0316,80RH=A=U=mPðm3/09Stuhllager00025,6220,60
RH=A=U=mPðm3/12Vorraum0006,0210,44
RH=A=U=mPðm3/13Ausgabekueche00048,7739,49RH=A=U=mPðm3/14Personal0009,0213,90
RH=A=U=mPðm3/15WC Personal0003,3011,04
RH=A=U=mPðm3/16Technik00011,7914,82
RH=A=U=mPðm3/17Notbeleuchtung0003,477,62
T30
RS,OH
RS,OH
RS,FLTS
10 Steig.12 Stg.16,5/2816,5/28
16,5/287 Steig.
10 Steig.12 Stg.16,5/2816,5/28
16,5/287 Steig. RH=A=U=mPðm2/03Lehrerzimmer00077,2439,24
RH=A=U=mPðm2/02Eingang00018,1618,55
RH=A=U=mPðm2/01Vorr. Aufzug00010,6813,22
RH=A=U=mPðm2/07Lehrerzimmer00017,2817,92RH=A=U=mPðm2/08Paedag.Berat.00017,2817,92RH=A=U=mPðm2/09stellv.Schull.00017,2817,92RH=A=U=mPðm2/10Geschaeftszi.00035,5925,39RH=A=U=mPðm2/11Schulleiter00035,5925,39RH=A=U=mPðm2/12Elternsprechz.00017,2817,92RH=A=U=mPðm2/13Paedag.Berat.00017,2817,92RH=A=U=mPðm2/14allgem.Unterr.00053,7331,86RH=A=U=mPðm2/15allgem. Unterr.00053,7331,86RH=A=U=mPðm2/16Nebenr.Inform.00017,2817,92RH=A=U=mPðm2/17Schuelermitv.00017,2817,92RH=A=U=mPðm2/18allgm.Unterr.00053,9032,86
RH=A=U=mPðmTreppenh.B00018,1618,55
RH=A=U=mPðm2/19Reinig.pers.00014,5620,06
RH=A=U=mPðm2/04Vorr.WC Lehrerinn.0003,608,19
RH=A=U=mPðm2/05Lehrerzimmer00023,2624,08
RH=A=U=mPðm2/06.1WC Lehrer0007,3810,88
RH=A=U=mPðmTreppenh.A00018,1618,55
RH=A=U=mPðmFlur 100085,7584,14RH=A=U=mPðmFlur 200081,9080,78
RH=A=U=mPðm2/04.1WC Lehrerinn.0007,3810,88
RH=A=U=mPðm2/06Vorr.WC Lehrer0003,608,19
16,5/287 Steig.
F90
neue aussteifende Wandscheibe
T30,RS,OH
RS,OHDS,SSCHL F30
F90I90Trockenbauwand F90 Trockenbauwand F90Trockenbauwand F90
II/1II/2II/3II/4II/5II/6II/7II/8II/9II/10II/11II/12II/19II/20II/21II/22II/23II/24II/25II/26II/27II/28II/29
II/C
II/B
II/A
II/13II/14II/15II/16II/17II/18
Elt.Verteilung
6WDKOWU'6
Elt.Verteilung
6WDKOWU'6
BrandsektorenwandF90
neue AbfangkonstruktionJHPl6WDWLN3RVRiegel I PE400 Brandschutzverkleidung F90aus 20mm Fireboard Platten6WW]H+(%plus dreiseitigeBrandschutzverkleidung F90aus 25mm Fireboard Plattenplus dreiseitige
bestehend aus:
9HUNOHLGXQJ5LHJHOXQG6WW]HIOlFKHQEQGLJ
neue WAOK = UKD
neue WAOK = 5cm unter UKD
neue AbfangkonstruktionJHPl6WDWLN3RV6WW]H+(%Brandschutzverkleidung F90aus 25mm Fireboard Plattenplus dreiseitigebestehend aus:
VK2
VK2VK2VK2VK2
VK1
VK1
VK1VK1VK1VK1VK1VK1VK1VK1
VK1
VK1
VK1 VK1 VK1
VK1VK1VK1VK1VK1VK1VK1VK1VK1VK1VK1VK1VK1VK1
F30F30F30F30
59g59g 59g59g 59g
59g
59g
59g
59g
59g59g59g
59g
59g59g
59g
59gF90
59g 59g59g
VWrhVWrh
VWrh
VWrh
VK1
7cm Spritzbeton EHUGLHJHVDPWH5DXPK|KH
siehe Zeichnung Nr. 2/ST 5
siehe Zeichnung 2/ST 4siehe Zeichnung 2/ST 1
MT02RS,OHMT02RS,OHMT02
MT03 2/T 01DS
2/T 02DS
2/T 03DS2/T 03DS
2/T 39RS, OH
2/T 10
2/T 04DS
2/T 11
2/T 03DS
2/T 05DS,SSCHL2/T 05DS,SSCHL2/T 06DS2/T 07DS2/T 08DS2/T 09DS2/T 04DS
2/T 26DS
2/T 442/T 44
2/T 42 2/T 42
2/FBA 2.2
2/FBA 2.2
2/FBA 2.22/FBA 2.22/FBA 2.22/FBA 2.22/FBA 2.22/FBA 2.22/FBA 2.22/FBA 2.22/FBA 2.22/FBA 2.22/FBA 2.22/FBA 2.2
2/FBA 2.2 2/FBA 2.1 2/FBA 2.1
2/FBA 1
2/FBA 1
2/FBA 1
2/FBA 1
)XVVERGHQK|KHFDFP
VW 1,2m
Pfeiler aus Porenbetonmauerwerk  mitMauerwerksverbinder am Betonrahmenstiel befestigt 
TAFEL
TAFEL
TAFEL
EEE
EEE ,QWDUVLHQPLWWLJYRU7UXQGPLWWLJLQGHU5DKPHQ|IIQXQJDQRUGQHQ,QWDUVLHQPLWWLJYRU7UXQGPLWWLJLQGHU5DKPHQ|IIQXQJDQRUGQHQ
Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag 
Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag 
Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag 
Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag 
Forbo marmoleum fresco 3860 silver shadowLinoleumbelag 
ERDGESCHOSS
16,5/2810 Steig.
RS,OHTrockenbauwand F90MT02
II/CEG  + 0.0016,5/2810 Steig.
Podest  + 1.65
Fenster ausbauengIIQXQJVFKOLHHQ
hEHUJDQJ]XU6FKXOKRIHEHQH
*HOlQGHUK P
10 Steig.12 Stg.16,5/2816,5/28
16,5/287 Steig.
10 Steig.12 Stg.16,5/2816,5/28
16,5/287 Steig.
RH=A=U=mPðm1/03.bWC Schuelerin.0007,3810,88
RH=A=U=mPðm1/02Schulbiblioth.00077,2439,24
RH=A=U=mPðm1/01.aEinzelarbeitspl.00045,9943,87
RH=A=U=mPðmTreppenh.A00018,1618,55
RH=A=U=mPðm1/04Media AG00017,2817,92RH=A=U=mPðm1/05Media AG00017,2817,92RH=A=U=mPðm1/06allgem.Unterr.00053,8733.19RH=A=U=mPðm1/07allgm.Unterr.00053,9032,86RH=A=U=mPðm1/08Samml.Sek.100017,2817,92RH=A=U=mPðm1/09allgem.Unterr.00053,7331,86RH=A=U=mPðm1/10allgem.Unterr.00053,7331,86RH=A=U=mPðm1/11Samml.Sek.100017,2817,92RH=A=U=mPðm1/12Samml.Sek.100017,2817,92RH=A=U=mPðm1/13allgem.Unterr.00053,9032,86
RH=A=U=mPðm1/14.aVorr.WC Lehrerinn.0007,1910,74RH=A=U=mPðm1/14.bWC Lehrerinn.0007,1910,74
RH=A=U=mPðmFlur 100093,5988.03RH=A=U=mPðmFlur 200082,7181,28
RH=A=U=mPðmTreppenh.B00018,1618,55
I/1I/2I/3I/4I/5I/6I/7I/8I/9I/10I/11I/12I/19I/20I/21I/22I/23I/24I/25I/26I/27I/28I/29
I/D
I/C
I/B
I/A
I/13I/16I/17I/18 I/14I/15
RH=A=U=mPðm1/03.aVorr.WC Schuelerin.0005,549,57
RH=A=U=mPðm1/01.bKopierraum0004,458,79
RH=A=U=mPðm1/03.cReinigungsger.0004,528,84
1/FBA 2.2 
1/FBA 2.2
1/FBA 1
1/FBA 1
1/FBA 1
1/FBA 2.21/FBA 2.21/FBA 2.21/FBA 2.21/FBA 2.21/FBA 2.21/FBA 2.21/FBA 2.21/FBA 2.21/FBA 2.2
1/FBA 2.1 1/FBA 2.1
1/FBA 2.2
1/T 04DS
1/T 25
1/T 05DS 1/T 05DS1/T 13.2T301/T 06 DS1/T 06DS1/T 12DS1/T 12DS1/T 05DS
1/T 241/T 26
1/T 05.1DS
1/FBA 11/FBA 1 1/T 23
1/T 27
EEE
EEE55
ERDGESCHOSS
16,5/2810 Steig.
RS,OHTrockenbauwand F90MT02
EG  + 0.0016,5/2810 Steig.
Podest  + 1.65
hEHUJDQJ]XU6FKXOKRIHEHQH
*HOlQGHUK P
II/D
SCHULE  2
SCHULE  1TH 1
TH 2
SA 1
$UWGHUbQGHUXQJIndexDatumName
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS$PWIU*HElXGHPDQDJHPHQWSTADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
0DVWDE Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
=XU9HULIL]LHUXQJGHV3ODQHVN|QQHQ$QELQGHPDHGHU)HQVWHUXQG7UHQE]ZQLFKWYHUPDWH(OHPHQWHoder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Wilhelm-Ostwald-GymnasiumRATIO  74-720  Typ A  |  AG 17:LOOL%UHGHO6WUDH04279 LeipzigStadt Leipzig$PWIU*HElXGHPDQDJHPHQW04092 LeipzigL.P. Bauplanung GmbHArchitekten und Ingenieure-RVHSKVWUDH04177 LeipzigTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Email: [E-MAIL ENTFERNT]
h%(56,&+7.DSD]LWlWVHUZHLWHUXQJ04_Genehmigungsplanung002624g006_02_4_A_KOMP.dwgmlk15.08.2018100 A3o. M.
I/19I/20I/16I/17I/18
RS,OHTrockenbauwand F90MT02 10 Steig.16,5/28
16,5/2810 Steig.
Podest  + 8.25
3.OG  + 9.90
BRH 1.05gIIXQJVIOJHO)HQVWHUPðMH3RGHVWIUHLHU/IWXQJVTXHUVFKQLWW
(QWUDXFKXQJV|IIQXQJ1.00 x 1.50
I/19I/20I/16I/17I/18
RS,OHTrockenbauwand F90MT022.OG  + 6.60
Podest  + 8.25BRH 1.0516,5/2810 Steig.16,5/2810 Steig.
16,5/28
gIIXQJVIOJHO)HQVWHUPðMH3RGHVWIUHLHU/IWXQJVTXHUVFKQLWW
II/C
OFFB 3.OG+ 9.90
OFFB 2.OG+ 6.60
OFFB 1.OG+3.30
OFFB EG
OF RD+13.125OK Attika+13.65
OFFB KG- 3.20
10 Stg. 16,5/2810 Stg. 16,5/2810 Stg. 16,5/2810 Stg. 16,5/2810 Stg. 16,5/2810 Stg. 16,5/28
RS,OHTrockenbauwand F90MT02
OFFB+4.95
OFFB+1.65
OFFB+8.25
Oberlicht
Fenster ausbauengIIQXQJVFKOLHHQRS,OHTrockenbauwand F90MT02RS,OHTrockenbauwand F90MT02RS,OHTrockenbauwand F90MT02
OK  Fund.- 3.375
OFFB EG
UK  Fund.- 4.375
NoppenbahnDurchbruchDrainage DN 150
(QWUDXFKXQJV|IIQXQJ100 x 150
I/19I/20I/16I/17I/18
RS,OHTrockenbauwand F90MT02 16,5/2810 Steig.
16,5/2810 Steig.
1.OG  + 3.30
Podest  + 4.9516,5/2810 Steig.
gIIXQJVIOJHO)HQVWHUPðMH3RGHVWIUHLHU/IWXQJVTXHUVFKQLWWBRH 1.05
I/19I/20I/16I/17I/18
16,5/2810 Steig.
RS,OHTrockenbauwand F90MT02
EG  + 0.0016,5/2810 Steig.
Podest  + 1.65
hEHUJDQJ]XU6FKXOKRIHEHQH
*HOlQGHUK P
I/19I/20I/16I/17I/18I/19I/20I/16I/17I/18
OFFB+4.95
OFFB+1.65
OFFB+8.25
2))%(* 2.*HOlQGH 2.*HOlQGHFenster ausbauengIIQXQJVFKOLHHQ)DVVDGHHUJlQ]HQ
I/19I/20I/16I/17I/18
Fenster ausbauengIIQXQJVFKOLHHQFenster ausbauengIIQXQJVFKOLHHQ
$UWGHUbQGHUXQJIndexDatumName
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS$PWIU*HElXGHPDQDJHPHQWSTADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
0DVWDE Datum: gezeichnet: Format: Datei: Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
=XU9HULIL]LHUXQJGHV3ODQHVN|QQHQ$QELQGHPDHGHU)HQVWHUXQG7UHQE]ZQLFKWYHUPDWH(OHPHQWHoder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Wilhelm-Ostwald-GymnasiumRATIO  74-720  Typ A  |  AG 17:LOOL%UHGHO6WUDH04279 LeipzigStadt Leipzig$PWIU*HElXGHPDQDJHPHQW04092 LeipzigL.P. Bauplanung GmbHArchitekten und Ingenieure-RVHSKVWUDH04177 LeipzigTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Email: [E-MAIL ENTFERNT]
S C H U L E   1   |   Anbau Treppenhaus.DSD]LWlWVHUZHLWHUXQJ04_Genehmigungsplanung002624g006_01_4_A_KOMP.dwgmlk15.08.2018102 A21 : 100
3.Obergeschoss2.Obergeschoss1.ObergeschossErdgeschossSockelgeschoss
6GDQVLFKW
Nordansicht
Schnitt Treppenhaus NEUNordansicht DemontageNordansicht Neubau
RH=A=U=mPðm1/-103Technik00012,5714,57RH=A=U=mPðm1/-104Technik00017,3524,95
RH=A=U=mPðm1/-105Abstellraum00017,3421,47
I/3 I/4 I/5 I/6 I/7 I/8 I/9
1/FBA 6 1/FBA 3.21/FBA 6
1/T 02 DS
1/T 19T30 1/T 19T30 1/T 19T30
KKK
RH=A=U=mPðm1/03.bWC Schuelerin.0007,3810,88
RH=A=U=mPðm1/01.aEinzelarbeitspl.00045,9943,87
I/3 I/4 I/5 I/6 I/7 I/8 I/9
RH=A=U=mPðm1/03.aVorr.WC Schuelerin.0005,549,57
RH=A=U=mPðm1/03.cReinigungsger.0004,528,84
1/FBA 2.2
1/FBA 1
1/FBA 1
1/FBA 1
1/T 04DS
1/T 25
1/T 05DS1/T 05DS
1/T 23
1/T 27
EEEFliesenspiegel,+|KHP
Fliesenspiegel,+|KHPFliesenspiegel,+|KHP
RH=A=U=mPðm1/103.bWC Schuelerinn.0007,3810,88
RH=A=U=mPðm1/103.aVorr.WC Schuelerinn.0005,059,22
RH=A=U=mPðm1/105.bWC Schueler0007,3810,88
RS,OH
I/3 I/4 I/5 I/6 I/7 I/8 I/9
RH=A=U=mPðm1/104Behind.WC00011,1313,54 RH=A=U=mPðm1/105.aVorr.WC Schueler0005,059,22
RH=A=U=mPðm1/105.cReinigungsger.0004,528,84
1/FBA 1
1/FBA 1 1/FBA 1
1/FBA 1
1/FBA 1
1/FBA 1
1/T 01 DS
1/T 12DS 1/T 05DS
1/T 22
1/T 25
1/T 29
1/T 25
1/T 22 
1/T 28
111
:DQGDOV3URMHNWLRQVIOlFKHJHVSDFKWHOW
Fliesenspiegel,+|KHP
MT02
RS,OH
I/3 I/4 I/5 I/6 I/7 I/8 I/9
RH=A=U=mPðm1/203.bWC Schuelerinn.0007,3810,88
RH=A=U=mPðm1/203.aVorr.WC Schuelerinn.0005,059,22
RH=A=U=mPðm1/205.cReinigungsger.0004,528,84RH=A=U=mPðm1/204Behind.WC00011,1313,54
RH=A=U=mPðm1/205.bWC Schueler0007,3810,88
RH=A=U=mPðm1/205.aVorr.WC Schueler0005,059,22
1/FBA 1
1/FBA 
1/FBA 11/FBA 1
1/FBA 1
1/FBA 1
1/T 01DS
1/T 12DS 1/T 05DS
1/T 22
1/T 25
1/T 22
1/T 25
1/T 28
1/T29 222
:DQGDOV3URMHNWLRQVIOlFKHJHVSDFKWHOW
Fliesenspiegel,+|KHP
Fliesenspiegel,+|KHP
MT02
RH=A=U=mPðm1/304Dachausstieg00011,8214,03
I/3 I/4 I/5 I/6 I/7 I/8 I/9
RH=A=U=mPðm1/303.bWC Schuelerinn.0007,1811,09
RH=A=U=mPðm1/303.aVorr.WC Schuelerinn.0005,059,22
RH=A=U=mPðm1/305.cReinigungsger.0004,528,84
RH=A=U=mPðm1/305.bWC Schueler0007,3810,88
RH=A=U=mPðm1/305.aVorr.WC Schueler0005,059,221/FBA 1
1/FBA 1
1/FBA 1
1/FBA 2.2
1/FBA 1
1/FBA 1
1/T 12DS 1/T 08DS
1/T 01DS1/T 22
1/T 25
1/T 22
1/T 25
1/T 18T30,RS
1/T 28
333Fliesenspiegel,+|KHPMT02
$UWGHUbQGHUXQJIndex DatumName
04092 LEIPZIGNEUES RATHAUS$PWIU*HElXGHPDQDJHPHQWSTADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
0DVWDE Datum: gezeichnet: Format: Datei:  Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
=XU9HULIL]LHUXQJGHV3ODQHVN|QQHQ$QELQGHPDHGHU)HQVWHUXQG7UHQE]ZQLFKWYHUPDWH(OHPHQWHoder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
Wilhelm-Ostwald-GymnasiumRATIO  74-720  Typ A  |  AG 17:LOOL%UHGHO6WUDH04279 LeipzigStadt Leipzig$PWIU*HElXGHPDQDJHPHQW04092 LeipzigL.P. Bauplanung GmbHArchitekten und Ingenieure-RVHSKVWUDH04177 LeipzigTel.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Fax.: [TELEFONNUMMER ENTFERNT]Email: [E-MAIL ENTFERNT]
6&+8/(_6DQLWlUHLQULFKWXQJHQ.DSD]LWlWVHUZHLWHUXQJ04_Genehmigungsplanung002624g006_01_4_A_KOMP.dwgmlk15.08.2018101 840x2971 : 100
SockelgeschossErdgeschoss1.Obergeschoss2.Obergeschoss3.Obergeschoss