2. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-Ifo-06255
Datum: 2018-09-19
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4
 
 
 
 
Informationsvorlage Nr. VI-Ifo-06255 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
Dezernat Finanzen 
 
Betreff: 
2. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule   Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau   Information zur Kenntnis 
FA Finanzen   Information zur Kenntnis 
SBB Südost   Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung  19.09.2018 Information zur Kenntnis 
 
 
Der 2. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Auf Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat ab 
September 2018 monatlich ausführlich über die Umsetzung der Sofortmaßnahmen aus 
vorgenannter Drucksache und den Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
 
 
 
 
 
 
  
2/4
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat  nein  ja, 
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses: 
 
 
 
  
3/4
 
Präambel 
Auf Grundlage des Beschlusses zur Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat ab 
September 2018 monatlich ausführlich über die Umsetzung der Sofortmaßnahmen aus 
vorgenannter Drucksache und den Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes informiert. 
Diese Information wird zukünftig entsprechend Beschlusspunkt 7 erstellt, in dem der Stadtrat 
möglichst kurz über den aktuellen Umsetzungsstand informiert wird, auf aktuelle Risiken  
aufmerksam gemacht wird sowie Handlungsoptionen und notwendige 
Entscheidungserfordernisse dargelegt bekommt (in Anlehnung an ein Management 
Summery). 
Der Bericht wird dabei durch entsprechende Anlagen vorwiegend in tabellarischer Form 
ergänzt. Nur im vorliegenden 2. Sachstandbericht) wird ausnahmsweise unter den einzelnen 
Gliederungspunkten auf die zukünftig dort darzustellenden Aspekte eingegangen bzw. 
Erläuterungen zu den Anlagen gegeben. 
Hinsichtlich der Beratungsfolge zu den zukünftigen Sachstandsberichten ist es Ziel, dass 
diese Berichte jeweils spätestens zur Ratsversammlung vorliegen und anschließend in den 
Fachausschüssen Finanzen, Jugend, Soziales Gesundheit und Schule sowie 
Stadtentwicklung und Bau vorgestellt werden und dort eventuelle Fragen seitens der 
Stadträte beantwortet bzw. weiterführende Informationen gegeben werden können. 
Insbesondere die tabellarischen Anlagen werden aus Arbeitsdokumenten der Ämter bzw. der 
Task Force Schulhausbau generiert, um Mehrfachaufwand der Verwaltung vor dem 
Hintergrund der anstehenden Aufgaben zu vermeiden. Unabhängig davon können die 
Berichte  nach Bedarf weiter entwickelt werden..  
1. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Sofortmaßnahmen  
An dieser Stelle im Bericht wird zukünftig im Sinne eines Management Summary nur auf 
wesentliche Veränderungen zum vorangegangenen Bericht bzw. Risiken und 
Handlungserfordernisse hingewiesen. In Anlage 1 wird für die Sofort-Maßnahmen, welche 
mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 beschlossen wurden, ausführlicher der aktuelle 
Vorbereitungs- und Umsetzungsstand dargelegt. 
Aktuell werden alle Objekte entsprechend der avisierten Inbetriebnahme-Termine bearbeitet. 
Das Mietobjekt Torgauer Straße wird derzeit nicht weiter verfolgt, das Objekt Eutritzscher 
Straße 17/19 (ebenfalls Mietobjekt) wird aktuell noch vertiefend auf eine Schulnutzung 
geprüft. Ebenfalls in Prüfung hinsichtlich einer Umsetzbarkeit ist der Standort für ein Interim 
in der Goyastraße. 
Hinsichtlich der vom Stadtrat mit dem Beschluss VI-DS-05899-NF-21 erteilten Prüfaufträge / 
Sachstände wird auf die Anlagen verwiesen: 
 Alfred-Kästner-Schule Lindenthal  Anlage 1a 
 Grundstück Bornaische Straße  Anlage 1b 
 Sachstand Investorenvorhaben  Anlage 1c 
Hinsichtlich des im Beschlusspunkt 2 genannten Prüfauftrages für eine Schule auf der Alten 
Messe ist diese im Entwurf des Schulentwicklungsplanes (SEP) 2019 ff. aufgenommen. 
 
2. Umsetzung VI-DS-04958 „Investitionspläne VwV“ sowie Sachstandsbericht 
zur Umsetzung VI-DS-05725 „Änderung Hauptsatzung“ 
Mit den Beschlüssen zu den Drucksachen VI-DS-04958 sowie VI-DS-05725 hat der Stadtrat 
die Verwaltung ermächtigt, innerhalb der Maßnahmen der VwV-Investkraft bzw. bei 
Mehrkosten bei Schulbauvorhaben, welche nicht durch eine Änderung der Aufgabenstellung 
4/4
entstehen, innerhalb der Budgets Mittel nach § 79 SächsGemO bereit zu stellen, ohne dass 
diese explizit vom Stadtrat oder Verwaltungsausschuss beschlossen werden müssen. 
In Anlage 2 werden alle unterjährigen Mittelverschiebungen nach § 79 bzw. § 81 
SächsGemO ab einer Wertgrenze von 200.000 € dargestellt und gleichzeitig erläutert, wie 
die Mittel für die zur Deckung herangezogenen PSP-Elemente („Sender“) wieder bereit 
gestellt werden. 
3. Soll-Ist-Vergleich zur Prognose der Schulkapazitäten 
Eines der wichtigsten Arbeitsinstrumente der Verwaltung ist ein permanenter Abgleich der 
mittelfristig benötigten Schulkapazitäten in den einzelnen Schularten mit der jeweils aktuellen 
Prognose zum Realisierungshorizont der umzusetzenden Maßnahmen zur 
Kapazitätssicherung und – Erweiterung. Diese Übersicht entspricht auch der Forderung des 
Stadtrates entsprechend Beschlusspunkt 7 der Drucksache VI-DS-05899-NF-21. 
Zukünftig wird dieser Soll-Ist-Abgleich in Anlage 3 dargestellt. 
Entsprechend der nichtbestätigten Neuaufteilung der Schulbezirke in der Ratsversammlung 
am 22.08.2018 muss der im Entwurf vorliegende Schulentwicklungsplan überarbeitet 
werden. Die Überarbeitung wird seitens der Verwaltung für Oktober / November avisiert. 
Sobald der überarbeitete Entwurf des SEP vorliegt wird mit dem monatlichen Bericht auch 
der Soll-Ist-Abgleich der Schulkapazitäten dargelegt (Ziel spätestens November-Bericht). 
4. Übersicht Schulbauvorhaben – Finanzdaten 
In Anlage 4 „Finanzdaten“ werden die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen Maßnahmen 
aufgeführt und die aktuellen Beschlüsse einschließlich der mit dem jeweiligen Beschluss 
bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, Einzahlungen, Zuschüsse) dargestellt. 
5. Übersicht Schulbauvorhaben – Terminübersicht 
In Anlage 5 „Terminübersicht“ werden ebenfalls die lt. Schulentwicklungsplan erforderlichen 
Maßnahmen mit dem jeweiligen Projektstand dargestellt. Hier wird ein Ampelsystem 
installiert. Ziel seitens der Verwaltung muss es sein, bei einer eventuellen „Rotschaltung“ (= 
Fertigstellungs- oder Zwischentermin gefährdet) sehr zeitnah entsprechende Vorschläge zur 
Gegensteuerung zu erarbeiten und darüber in folgenden Berichten zu informieren. 
Eine wichtige Querverbindung zwischen kritischen Terminen für die Inbetriebnahme neuer 
Schulkapazitäten und dem bestehenden Bedarf wird die Anlage 3 sein – im Einzelfall werden 
Gegensteuerungsmaßnahmen auch hier abgebildet werden können. 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen 
Anlage 1a Prüfung Alfred-Kästner-Schule Lindenthal 
Anlage 1b Prüfung Grundstück Bornaische Straße 
Anlage 1c Sachstand Investorenvorhaben 
Anlage 2 Übersicht unterjährige Mittelverschiebungen nach § 79 bzw. § 81 
SächsGemO 
Anlage 3 Soll-Ist-Abgleich Kapazitäten (Septemberbericht nur als Muster) 
Anlage 4 Schulbaumaßnahmen – Finanzdaten 
Anlage 5 Schulbaumaßnahmen – Terminübersicht 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen A nlage 1 
1.) Barnet-Licht-Platz (mit Verweis auf BP 1  von VI-DS-05899)  
⋅ Dialogphase mit Bietern weitestgehend abgeschlosse n 
⋅ Angebotserstellung durch Bieter soll im September erfolgen 
⋅ andere begleitenden Maßnahmen (Abbruch-Planung, Fr eianlagenplanung etc.) verlaufen 
ebenfalls planmäßig 
⋅ Teil der Container vom Barnet-Licht-Platz und weit ere nicht mehr benötigte Container 
werden städtischen Einrichtungen zur Nutzung übertragen und wurden bereits 
umgesetzt, die nicht mehr benötigten Container werden verkauft 
⋅ Abbau und Umsetzung der Container hat bereits bego nnen und wird im August / 
September abgeschlossen 
 Maßnahme auf Grund des ehrgeizigen Terminplans ris ikobehaftet, aktuell aber im Plan 
 
2.) Mannheimer Straße (mit Verweis auf  BP 2 von VI-DS-05899)  
⋅ Voraussichtliches Vergabeverfahren „Verhandlungsve rfahren mit Teilnahmewettbewerb“  
⋅ Planung zur Entkernung des Gebäudes wurde beauftra gt, Beginn der 
Entkernungsarbeiten voraussichtlich Anfang Januar 2019 
⋅ seitens Stadt wird Planung bis LP 4 (Baugenehmigun g) beauftragt, auf dieser Basis wird 
ausgeschrieben und das Verhandlungsverfahren durchgeführt  
⋅ Planung soll bis Ende 2018 vorliegen, dann Verhand lungsverfahren und Beauftragung im 
I. Quartal 2019 
⋅ aktuell wird für den 2. Bauabschnitt ein Erweiteru ngsbau von ca. 1.200 m² BGF 
vorgesehen, um eine 4-Zügigkeit des Gymnasiums zu gewährleisten 
⋅ Fertigstellungstermin 1. BA 2020/2021 aktuell real istisch darstellbar 
 Maßnahme aktuell im Plan 
 
 
3.) Schraderhaus 
⋅ Vergabeverfahren ähnlich wie Mannheimer Straße 
⋅ Beauftragung Planung Entkernung in Vorbereitung 
⋅ Schule wird mit der höchstmöglichen Kapazität erri chtet, eine Flexibilität bei der Nutzung 
als Oberschule und Gymnasium wird über ein entsprechendes Raumprogramm 
gewährleistet 
 Maßnahme aktuell im Plan 
 
 
4.) OS / Gymnasium Wiederitzsch 
⋅ interner Workshop zur städtebaulichen Anordnung de r Objekte hat bereits stattgefunden. 
⋅ Der Kaufvertrag für das Grundstück wurde in der 26 . KW beurkundet und am 19.07.2018 
die Eintragung einer Vormerkung beantragt.  
⋅ B-Plan im Verfahren  
⋅ aktuell zur Umsetzungsvariante und Zeitschiene ver tiefende Untersuchungen 
  Maßnahme aktuell im Plan 
 
 
Sachstand Vorbereitung / Umsetzung Sofort-Schulen A nlage 1 
5.) Georg-Schumann-Schule (Oberschule) 
⋅ Planungsstand: Entwurfsplanung LP 3 fertig,  
⋅ Fördermittel: Antrag wird 2019 eingereicht 
⋅ geplante Bauzeit 03/2021 bis 09/2023, (Aufgrund de r Voraussetzung der Fertigstellung 
Neubau Grundschule Brüderstr, Umzug/Umbau OS Dösner Weg kann der Baubeginn 
erst 2021 erfolgen.) 
⋅ Kostenrisiko: Bei einem geplanten Baubeginn in 202 1 sind Preissteigerungen 
einzuplanen  
 
 
6.) Hainbuchenstraße 13 
⋅ aktueller Planungsstand: in 28. KW wurde die Voren twurfsplanung (LP 2) abgeschlossen, 
auf dieser Grundlage wurde Fördermittelantrag fristgerecht eingereicht  
⋅ nächste Schritte: Entwurfsplanung (LP3) mit Präsen tation/Abschluss der LP 3 in KW 41 
⋅ Terminstand: Die Terminschiene befindet sich derze it mit zwei Wochen leicht im Verzug. 
⋅ Kostenstand:  Kostenschätzung LP2:  14,1 Mio. EUR brutto, es bestehen jedoch noch 
Kostenrisiken bzgl. öffentliche Entwässerung und Umfeldmaßnahmen / 
Medienversorgung. 
 
 
7.) Schule am Adler 
⋅ aktuell Grundlagenermittlung / Variantenuntersuchu ng zum Standort 
 
 
8.) Sachstand Prager Dreieck 
⋅ Beauftragung Vermessung (+ Gutachter für Konkretis ierung Biotop außerhalb Baulinie) 
des Grundstücks ist erfolgt 
⋅ Flächenprüfung zum Gymnasium am Prager Dreieck mit  Prüfung 5-zügiges Gymnasium 
und 120% Überbelegung (1.232 Schüler), ohne DAZ-Klassen, ist erfolgt 
 
 
9.) Interim Goyastraße 
⋅ aktuelle Prüfung der Realisierbarkeit 
 
Prüfergebnis Alfred-Kästner-Schule Lindenthal Anlag e 1a 
Mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wurde hinsichtlich des Projektes Alfred-Kästner-
Schule folgender Beschluss gefasst (gemäß Ziffer 4): 
Der Oberbürgermeister prüft in Verbindung mit dem Projekt Alfred-Kästner-Schule, ob 
ggf. unter Einbeziehung des benachbarten städtischen Grundstücks an der Straße Zur 
Lindenhöhe oder alternativ auf dem städtischen Grundstück neben dem Sportplatz des 
TSV Lindenthal und der Feuerwehr an der Straße Gartenwinkel gebaut werden kann. 
 
Ergebnis der Prüfung: 
1. Die Ratsversammlung hat am 20. April 2016 beschl ossen, einen Erweiterungsbau für die 
Alfred-Kästner-Schule zu errichten (VI-DS-0157). Hierdurch wird die Schule um einen 
Zug auf eine dann dreizügige Grundschule erweitert. Für die Baumaßnahme liegt die 
Entwurfsplanung vor. 
 
2. Die Prognosen zur Bedarfsentwicklung der Schule im bisherigen Grundschulbezirk 
gehen für die kommenden Jahre von Einschulungszahlen aus, für die eine Zweizügigkeit 
weitgehend ausreichend ist. Die beschlossene Erweiterung um einen Zug schafft deshalb 
Reservekapazitäten für Schülerrinnen und Schüler, die nördlich der B6 wohnen und 
heute die Paul-Robeson-Schule besuchen. Voraussetzung für die Zuordnung dieser 
Schülergruppe zur Alfred-Kästner-Schule ist die Bildung eines gemeinsamen 
Schulbezirkes oder die Veränderung der heutigen Bezirksgrenzen. 
 
3. Eine weitere Kapazitätserhöhung auf eine dann vi erzügige Grundschule ist zur 
Bedarfsdeckung nicht erforderlich. Eine diesbezügliche Veränderung der bisherigen 
Beschlussfassung des Stadtrates hätte zudem zur Folge, dass die Entwurfsplanung zur 
Kapazitätserhöhung vollständig neu bearbeitet werden müsste und die Realisierung sich 
dadurch erheblich verzögern würde. Eine Beantragung von Fördermitteln wäre zur Zeit 
nicht möglich. 
 
4. Um Flächenreserven für ggf. erforderliche Schule rweiterungen als Folge der 
längerfristigen Siedlungsentwicklung in Lindenthal – über die Kulisse des 
Flächennutzungsplanes hinaus - zur Verfügung stellen zu können, wurden die im 
Beschluss aufgeführten Grundstücke auf ihre Eignung mit folgenden Ergebnissen 
geprüft: 
 
Das Eckgrundstück „An der Schule / Zur Lindenhöhe“ befindet sich in städtischem 
Eigentum und wird derzeit als öffentlicher Spiel-/Basketballplatz genutzt. Für einen 
Erweiterungsbau der Schule ist die Fläche planungsrechtlich geeignet, da der Standort 
im Bebauungsplan Nr. E-40 „Gartenstraße / Triftweg“ als Fläche für eine 
Kindertagesstätte oder eine Schulerweiterung gewidmet ist. 
 
Das Grundstück direkt zwischen dem heutigen Schulgrundstück und der Straße „Zur 
Lindenhöhe“ befindet sich in städtischem Eigentum und wird derzeit als öffentlicher 
Spielplatz genutzt. Im Bebauungsplan Nr. E-40 ist diese Fläche als öffentliche Grünfläche 
festgesetzt. Für die Errichtung von Schulerweiterungsbauten wäre deshalb eine 
Bebauungsplanänderung erforderlich. 
 
Das städtische Grundstück zwischen Kegelbahn und Parkplatz, das derzeit vom TSV 
Lindenthal genutzt wird, ist aufgrund der vorhandenen Bebauung zu klein für 
Erweiterungsmaßnahmen. 
Prüfergebnis Grundstück Bornaische Straße 120 Anlag e 1b 
Mit der Drucksache VI-DS-05899-NF-21 wurde folgender Beschluss gefasst: 
Die Stadt Leipzig prüft die Grundstücke Bornaische Straße 120 (Flurstück 
140420__00032000500) und das Flurstück 140420__000330001 (Grundstück zwischen 
Bornaischer Straße – Bahngleise – am Lindenhof – Mühlpleiße) für einen langfristigen 
oder kurzfristigen Standort für eine weiterführende Schule. Das Prüfergebnis wird dem 
Stadtrat bis zum III. Quartal 2018 vorgelegt. 
 
Ergebnis der Prüfung und Abstimmung mit den Stadtwerken: 
Das Grundstück in der Bornaischen Straße 120 (Flustücksnummer 32/5, Gemarkung 
Lößnig), welches sich im Eigentum der Stadtwerke Leipzig befindet, ist für die Stadtwerke 
Leipzig aktuell unentbehrlich. 
Zwei von den Stadtwerken stattdessen vorgeschlagene Standorte an der Richard-Lehmann-
Straße (zw. Panometer und Bahnstrecke) sowie an der Willi-Bredel-Straße / Ecke Johannes-
R.-Becher-Straße (Standort einer Umformerstation) sind jedoch aufgrund der geringen 
Fläche nicht zur Ansiedlung einer Schule geeignet. 
Die Prüfung weiterer potenzieller Schulstandorte findet kontinuierlich statt. Zum Thema 
Flächenerwerb stehen die Stadt Leipzig und die Stadtwerke Leipzig in regelmäßigem 
Kontakt. 
Ergänzend sind nach derzeitigem Stand der Schulnetzplanung alle benötigten Standorte für 
Gymnasien räumlich festgelegt. Für Oberschulen gilt dies mit der Einschränkung, dass im 
Planungsraum West noch ein Standort gefunden werden muss. Allerdings stehen noch nicht 
alle benötigten Standorte für Gymnasien und Oberschulen im Eigentum der Stadt Leipzig. 
Für eine Inanspruchnahme des Grundstückes Bornaische Straße 120 besteht aktuell kein 
Bedarf. Sofern die eigentumsrechtliche Sicherung eines benötigten anderen Standortes 
jedoch nicht oder nicht in der erforderlichen Zeitschiene umgesetzt werden kann, soll in 
Abstimmung mit dem Eigentümer der Liegenschaft ein möglicher Erwerb durch die Stadt 
wieder aufgerufen werden. 
 
Sachstandsbericht zur Umsetzung VI-DS-03155-NF-02 A nlage 1c 
Alternative Beschaffung Schulhausbau  
1 
 
1. Ausgangspunkt 
Mit der in der Ratsversammlung am 18.01.2017 beschl ossenen Vorlage VI-DS-03155-NF-02 
„Alternative Beschaffung Schulhausbau – Ergebnis In teressenbekundungsverfahren und 
weiteres Vorgehen“ wurde der Oberbürgermeister beau ftragt, je ein 
Ausschreibungsverfahren für Investorenmodelle in sechs Bedarfsräumen durchzuführen. 
 
2. Nachbearbeitung Interessenbekundungsverfahren 
Zunächst erfolgten im März 2017 einzelne Sondierungsgespräche mit den Interessenten des 
Markterkundungsverfahrens, um die Möglichkeiten und  Modalitäten der Realisierung von 
Schulprojekten weiter zu eruieren. Diese Sondierung sgespräche fanden unter Teilnahme 
des Stadtplanungsamtes, des Liegenschaftsamtes und der Stadtkämmerei statt. 
Seitens der Interessenten wurden in absteigender Re ihenfolge folgende möglichen 
Finanzierungsmodelle benannt: 
- reines Mietmodell 
- Mietmodell mit Kaufoption 
- Mietkauf (von einzelnen Interessenten abgelehnt) 
- Schlüsselfertiger Bau und Kauf 
- Verkauf nur Grundstück, wenn Ausschreibung z.B. a us wirtschaftlichen Gründen 
nicht erfolgreich sein sollte (von einzelnen Interessenten abgelehnt) 
Für das Ausschreibungsverfahren bedeutet dass, das in den einzelnen Bedarfsräumen 
grundsätzlich alle diese Modelle abgefragt werden. 
Weiterhin wurden die Interessenten um Einschätzung der zeitlichen Umsetzbarkeit ab 
vertraglicher Vereinbarung gebeten. In Abhängigkeit  der zu erwartenden Abstimmungs- und 
Genehmigungszeiträume und unter Beachtung einer anh altend hohen Auslastung der 
Bauwirtschaft aufgrund der positiven konjunkturelle n Lage wurde dargelegt, dass mit einem 
mindestens zweieinhalbjährigen Realisierungszeitraum bis zu einer möglichen Fertigstellung 
zu rechnen ist.  
Eine grundlegende Bedeutung für einen möglichen Beg inn kommt dabei dem teilweise erst 
zu schaffenden Baurecht an einzelnen Standortoptionen zu. Für das weitere Verfahren ergibt 
sich somit eine Staffelung der Ausschreibungen. Das  korrespondiert ebenfalls mit den 
schulnetzplanerischen Bedarfen. 
 
3. Inhaltliche und zeitliche Präzisierung der auszuschreibenden Bedarfe 
Gegenüber der Beschlussvorlage konnten die ausgewie senen Bedarfe nunmehr nach 
schulnetzplanerischen Vorgaben inhaltlich präzisier t werden und entsprechend der oben 
benannten Staffelung in zeitliche Abschnitte unterteilt werden: 
 
Ausschreibungs-
reihenfolge 
Bedarfsraum  Kapazität  
1 Stadtbezirk Nordwest  dreizügige Grundschule mit Zwei-Feld-
Sporthalle 
 
Sachstandsbericht zur Umsetzung VI-DS-03155-NF-02 A nlage 1c 
Alternative Beschaffung Schulhausbau  
2 
 
 Stadtbezirk Mitte  dreizügige Grundschule mit Zwei-Feld-
Sporthalle 
2 Planungsraum Nord, Nordwest, Nordost, 
Zentrum-Nord  
fünfzügiges Gymnasium mit Drei-Feld-
Sporthalle 
 
 Planungsraum West, Südwest, Alt-West  fünfzügiges Gymnasium mit Drei-Feld-
Sporthalle 
 
3 Planungsraum Zentrum Süd  fünfzügiges Gymnasium mit Drei-Feld-
Sporthalle 
 
 Planungsraum Nord, Nordwest, Nordost, 
Zentrum-Nord  
fünfzügige Oberschule mit Drei-Feld-Sporthalle  
Für den Bedarf eines Gymnasiums im Planungsraum Zen trum Süd eröffnet sich durch die in 
der Ratsversammlung am 31.05.2018 beschlossene Vorl age VI-DS-05407 „Fortschreibung 
der Eigentümerziele der Stadt Leipzig für die Leipz iger Entwicklungs- und 
Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. . Grundstücks-KG  (LEVG)“, bzw. im Ergebnis des 
Prüfauftrages zur Unterbringung einer Schule auf dem Alten Messeglände (VI-DS-05899) die 
Möglichkeit, ggf. auf ein Ausschreibungsverfahren zu verzichten.  
Die Deckung der weiteren enormen Bedarfe im Schulha usbau (sowohl durch Neubau als 
auch Sanierung), sind für die Stadt Leipzig nur dur ch Akquirierung entsprechender 
Fördermittel finanziell darstellbar. Daher soll der  Einsatz von Fördermitteln prioritär für 
Maßnahmen eingesetzt werden, die durch die Stadt au ch selbst realisiert werden. Für die 
Umsetzung von Investorenmodellen sollen keine Förde rungen in Anspruch genommen 
werden.       
 
4. Verfahrensstand 
Entsprechend der Beschlusslage ist zur qualitativen  Beurteilung der Angebote ein 
Fachgremium aus je drei Mitgliedern der Fachausschü sse Stadtentwicklung und Bau, 
Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule sowie Finan zen vorgesehen. Damit eine 
umfassende Beteiligung möglich ist, wurde die Zusam mensetzung auf insgesamt zwölf 
Mitglieder aller in der Ratsversammlung vertretenen Fraktionen erweitert.   
Am 28.03.2018 tagte erstmalig das Fachgremium Inves torenvorhaben Schulhausbau für die 
Ausschreibung der beiden Grundschulbedarfe. Den Bet eiligten wurden im Vorfeld alle 
Ausschreibungsunterlagen, Vertragsentwürfe und Wirt schaftlichkeitsbetrachtungen zur 
Verfügung gestellt. Es wurden ausführlich die Zustä ndigkeiten, Wertungskriterien und die 
Zeitschiene diskutiert. 
Nach Veröffentlichung am 06.04.2018, Auswahl der Bi eter nach Teilnahmenwettberwerb am 
04.05.2018 und Bearbeitungsphase der Bieter findet derzeit (August 2018) die Auswertung 
aller Angebote statt.  Es kann positiv festgestellt  werden, dass für beide ausgeschriebenen 
Bedarfsräume Angebote eingegangen sind.  
Nach Prüfung der Vollständigkeit und Durchführung v on Aufklärungsgesprächen mit den 
Bietern werden die Angebote im September 2018 dem F achgremium Investorenvorhaben 
Schulhausbau vorgelegt und entsprechend der Wertung skriterien beurteilt. Anschließend 
haben die Bieter die Möglichkeit zur Überarbeitung und es finden die abschließenden 
Verhandlungsgespräche statt. Über das Ergebnis wird  das Fachgremium im Oktober 2019 
informiert. 
Sachstandsbericht zur Umsetzung VI-DS-03155-NF-02 A nlage 1c 
Alternative Beschaffung Schulhausbau  
3 
 
 
Nach Bestätigung in der DB OBM werden die entsprech enden Beschlussvorlagen zuerst 
dem Fachgremium vorgestellt und dann in die jeweili gen Fachausschüsse gegeben. Nach 
heutigem Stand wird dies noch im Dezember 2018 erfo lgen, so dass eine Beschlussfassung 
in der Ratsversammlung im Februar 2019 möglich ist. 
Die Terminschienen für die weiteren Ausschreibungen  befinden sich derzeit in 
Endabstimmung. Ziel der Veröffentlichung der Aussch reibung für die beiden gymnasialen 
Bedarfe in den Planungsräumen Zentrum / Nord und West ist Februar 2019.   
  
 
 
 
 
Anlage 2   Übersicht zu den Mittelverschiebungen 
Schulen und Kitas, PC 2111 bis 3670 - Daten aus SAP vom 06.09.18
Profit-
center
Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kosten-
art Plan APL / ÜPL
Lokale 
Sperren/  rot 
HAR-Vorjahre
Einzelnachweis    
APL/ÜPL/   
Sperrung Datum Beschlussgrundlage Anmerkung
2111 7.0000714120. Schule - Energetische Sanierung 68110000 -875.000,00 0 0 -140.200,00 22.02.2018  VI-DS-03957
120. Schule - Energetische Sanierung 78511000 1.350.000,00 -277.550,0011.200,00 -137.350,00 22.02.2018 Amt 51; VI-DS-04017
11.200,00 17.01.2018 Amt 51 - Deck. SH Gorki. (DS-04452)
7.0000714 475.000,00 -277.550,00 -288.750,00
7.0000962W.-Wander-Schule, H1 Brandschutz 68110000 -280.000,00 0 0 -90.000,00 22.02.2018 Amt 51; VI-DS-05072-DS-01
W.-Wander-Schule, H1 Brandschutz 78511000 1.030.000,00 -750.000,00 0 -330.000,00 22.02.2018 Amt 51; VI-DS-03932-NF-02
-330.000,00 23.02.2018 Amt 51; VI-DS-05072
7.0000962 750.000,00 -750.000,00 -750.000,00
31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle 78511000 3.698.000,00 -312.000,00 0 -312.000,00 20.07.2018 Amt 51; VI-DS-03778-DS-03
7.0001352 2.948.000,00 -312.000,00 -312.000,00
7.0001353GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS 78511000 900.000,00 -630.000,00 71.000,00 -180.000,00 06.02.2018 Amt 51; VI-DS-04516-DS-01
-200.000,00 21.06.2018 Amt 51 AfJFB
-100.000,00 31.07.2018 Amt 51; VI-DS-03277-DS-01
-150.000,00 02.08.2018 Amt 51; TF-SHB 15.06.2018
71.000,00 09.08.2018 Amt 51;Sperre Deck.UH1 Clara-Wieck Hort
7.0001353 900.000,00 -630.000,00 -701.000,00
7.0001490Neubau 4-züg. GS, Hort+SH, R.-Axen-Str. 68110000 -3.500.000,00 0 0 -28.650,00 05.07.2018 Amt 51 AfJFB/ Amt 67 ASG
Neubau 4-züg. GS, Hort+SH, R.-Axen-Str. 78511000 5.102.000,00 -238.650,00 3.500.000,00-210.000,00 09.08.2018 Amt 66; VI-DS-05640
3.500.000,00 18.01.2018 Amt 51 - gesperrt bis zur Bewilligung Fömi
7.0001490 1.602.000,00 -238.650,00 -238.650,00
7.0001491Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau 68110000 -350.000,00 0 0 180.000,00 06.02.2018 Amt 51; VI-DS-04516-DS-01
Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau 78511000 1.500.000,00 -773.000,00 0 -953.000,00 22.02.2018 Amt 51; VI-DS-04614-NF-01
7.0001491 1.150.000,00 -773.000,00 -773.000,00
7.0001640Neubau 4-züg.GS+2F.SH, Tauchaer Str. 18878511000 1.050.000,00 -900.000,00 0 -200.000,00 16.04.2018 Amt 51; VI-DS-03987-DS-05
-700.000,00 01.06.2018 Amt 51; VI-DS-03987-DS-04
7.0001640 1.050.000,00 -900.000,00 -900.000,00
2151 7.0000698Schulstandort Ihmelsstraße - OS 68110000 -2.100.000,00 0 0 -1.000.000,00 09.08.2018 Amt 51; VI-DS-05994
Schulstandort Ihmelsstraße - OS 78511000 7.000.000,00 -2.000.000,00 560.000,00-1.000.000,00 09.08.2018 Amt 51; VI-DS-05994
465.000,00 17.01.2018 Amt 51 - Deck. Ratzelstr. (DS-03987)
95.000,00 28.05.2018 Amt 51; Deck.Brockhaus-Schule
7.0000698 4.900.000,00 -2.000.000,00 -2.560.000,00
2171 7.0000332Humboldtschule 78511000 0 0 303.486,34 303.486,34 07.05.2018 Amt 51;Sperre aus Übertrag f. MB Bau
7.0000332 0 0 -303.486,34
7.0000965K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. 68110000 -4.800.000,00 0 0 -1.524.985,00 27.06.2018 Amt 51; VI-DS-05832
K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. 78511000 7.139.650,00 -2.024.985,00 0 -500.000,00 05.09.2018 Amt 51 AfJFB VI-DS-03957-DS-02
7.0000965 2.339.650,00 -2.024.985,00 -2.024.985,00
Maßnahme nicht erforderlich, Gebäude 
wird neu errichtet s. PSP  7.0001734 
neue Maßnahme Komplexsanierung 
abgebildet in neuem PSP-Element 
7.0001756
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
zusätzliche Fömi, keine Rückführung
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
Rückführung in Planung 2019/2020ff
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
Zuführung in 2019/20 in neues PSP-
Element Ihmelsstr.
1 von 3
Anlage 2   Übersicht zu den Mittelverschiebungen 
Schulen und Kitas, PC 2111 bis 3670 - Daten aus SAP vom 06.09.18
Profit-
center
Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kosten-
art Plan APL / ÜPL
Lokale 
Sperren/  rot 
HAR-Vorjahre
Einzelnachweis    
APL/ÜPL/   
Sperrung Datum Beschlussgrundlage Anmerkung
7.0001090J.-Kepler-Schule, Brandschutz 68110000 -441.000,00 0 0 -170.231,00 05.09.2018 Amt 51 AfJFB VI-DS-03957-DS-02
J.-Kepler-Schule, Brandschutz 78511000 1.253.350,00 -177.681,00 150.000,00 -7.450,00 05.09.2018 Amt 51 AfJFB VI-DS-03957
100.000,00 04.07.2018 Amt 51 - Deck. Kepler ErgHH
50.000,00 09.08.2018 Amt 51; Sperre Deck.51_UH1 BS-Konzepte
7.0001090 812.350,00 -177.681,00 -327.681,00
2171 7.0001145Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle68110000 -997.500,00 0 0 -240.948,00 31.07.2018 Amt 51;VI-DS-03771-DS-03
Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle78511000 1.320.000,00 -240.948,00 216.520,37 150.010,37 16.04.2018 Amt 51; aus Übertrag f. MB Bau
66.510,00 15.06.2018 Amt 51; Deck.Klinger H1(DS-03566)
7.0001145 322.500,00 -240.948,00 -457.468,37
7.0001498Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw78511000 500.000,00 -292.000,00 717.909,00 -292.000,00 21.06.2018 Amt 51 AfJFB
717.909,00 05.04.2018 Amt 51 BSZ 7 VI-DS-01336-DS-02
7.0001498 500.000,00 -292.000,00 -1.009.909,00
7.0001671SZ Grünau NW Erweiterungsbau 68110000 -1.600.000,00 0 0
SZ Grünau NW Erweiterungsbau 78511000 2.000.000,00 -266.000,00 0 -266.000,00 09.08.2018 Amt 51; VI-DS-05979
7.0001671 400.000,00 -266.000,00 -266.000,00
3650 7.0000877Kita F.-Rhode-Str.17 68110000 -915.000,00 0 0 -50.000,00 05.04.2018 Amt 51 AfJFB
Kita F.-Rhode-Str.17 78511000 1.000.000,00 -50.000,00 178.323,00 178.323,00 16.04.2018 Amt 51; aus Übertrag f. MB Bau
7.0000877 85.000,00 -50.000,00 -228.323,00
7.0001227Richard-Lehmann-Str. 28-30 68110000 -550.000,00 0 0 -400.000,00 13.02.2018 Amt 51 AfJFB VI-DS-05024-NF01
Richard-Lehmann-Str. 28-30 78511000 1.100.000,00 -400.000,00 150.000,00 150.000,00 10.01.2018 Amt 51; Deck.Mühlholz(03673-DS-02)
7.0001227 550.000,00 -400.000,00 -550.000,00
7.0001359Kita Goldsternstraße 21 68110000 -640.000,00 0 0 -170.000,00 10.04.2018 Amt 51; AfJFB Erich-Zeigner-Allee
-165.000,00 31.05.2018 Amt 51; VI-DS-05773
Kita Goldsternstraße 21 78511000 1.285.000,00 -335.000,00 102.830,00 102.830,00 09.08.2018 Amt 51; Sperre Deck.51_UH1 BS-Konzepte
7.0001359 645.000,00 -335.000,00 -437.830,00
7.0001446Kita Holbeinstraße 68110000 -1.295.000,00 0 0 -121.750,00 22.02.2018 Amt 51; VI-DS-03892
13.250,00 17.01.2018 Amt 51 - Deck. SH Gorki. (DS-04452)
Kita Holbeinstraße 78511000 1.430.000,00 -121.750,00 204.150,00 190.900,00 16.04.2018 Amt 51; aus Übertrag f. MB Bau
7.0001446 135.000,00 -121.750,00 -325.900,00
7.0001593Kita Dahlienstraße 75 78511000 321.950,00 -321.950,00 20.000,00 -321.950,00 31.05.2018 Amt 51; VI-DS-05773
20.000,00 09.08.2018 Amt 51; Sperre Deck.51_UH1 BS-Konzepte
7.0001593 321.950,00 -321.950,00 -341.950,00
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
für 1. BA Schulzentrum Grünau NW, 
Rückführung nicht erforderlich
Maßnahme unter neuem PSP-Element 
70001801 neu abgebildet und in Planung 
2019/2020 neu aufgenommen
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
Maßnahme wird nicht durchgeführt, da 
Sanierung wirtschaftl. nicht sinnvoll, 
mittelfrisitig Neubau geplant, bis dahin 
Weiternutzung der bestehenden Halle
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
Rückführung in Planung 2022/23/24
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
2 von 3
Anlage 2   Übersicht zu den Mittelverschiebungen 
Schulen und Kitas, PC 2111 bis 3670 - Daten aus SAP vom 06.09.18
Profit-
center
Projekt-
definition Bezeichnung Projekt
Kosten-
art Plan APL / ÜPL
Lokale 
Sperren/  rot 
HAR-Vorjahre
Einzelnachweis    
APL/ÜPL/   
Sperrung Datum Beschlussgrundlage Anmerkung
3650 7.0001809"Leipzig-Kita" Eigenheimstraße 78511000 1.998.500,00 -1.998.500,00 176.035,87 -170.553,35 22.05.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-105.847,37 15.06.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-286.177,98 21.06.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-499.457,15 21.06.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-711.523,83 16.07.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-88.940,87 31.07.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-60.999,63 31.07.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
-74.999,82 31.07.2018 Amt 51; VI-DS-04806-NF-06
107.125,52 16.07.2018 Amt 51 -  Sperre Deck.Bockstr(DS-04806
910,35 31.07.2018 Amt 51 Deck.Richterstr.(DS-04806)
68.000,00 22.08.2018 Amt 51; Deck.Richterstr.(DS-04806)
7.0001809 1.998.500,00 -1.998.500,00 -2.174.535,87
3670 7.0001459Edmond-Kaiser-Straße 11 78511000 405.300,00 -401.800,00 39.320,03 -170.000 16.03.2018 Amt 51 AfJFB
-40.000 09.05.2018 Amt 51; AfJFB
-20.000 30.05.2018 Amt 51; VI-DS-03527
-171.800 08.06.2018 Amt 51 AfJFB
39.320 09.08.2018 Amt 51; Sperre Deck.51_UH1 BS-Konzepte
7.0001459 405.300,00 -401.800,00 -441.120,03
keine Rückführung geplant, da Standort 
nicht umsetzbar ist, Mittel zugunsten 
anderer Leipzig Kitas umgewidmet
Rückführung in Planung 2019/20 ff.
3 von 3
Anlage 3
zu VI-DS-06255
Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Schulen 
Grundschule 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Bedarf an Klassen = Soll
Bestand an Klassen
Zugang Kapazitätserweiterungen
   Schule 1
   Schule 2
   …
   Schule x
Summe Kapazitäten = Ist
Differenz (negativ = fehlende Klassen)
Oberschulen 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Bedarf an Klassen = Soll
Bestand an Klassen
Zugang Kapazitätserweiterungen
   Schule 1
   Schule 2
   …
   Schule x
Summe Kapazitäten = Ist
Differenz (negativ = fehlende Klassen)
Gymnasien 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030
Bedarf an Klassen = Soll
Bestand an Klassen
Zugang Kapazitätserweiterungen
   Schule 1
   Schule 2
   …
   Schule x
Summe Kapazitäten = Ist
Differenz (negativ = fehlende Klassen)
Stand: 06.09.2018
08:26 Uhr 1/1
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Anlage 4 
zu VI-DS-06255 112 Uranusstraße 1 91. Schule GS 2019 Erweiterung Systembauten als Anbaulösung 
8 AUR 
VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       4.500.000 €   
113 Prießnitzstraße 19 172. Schule GS 2019 Erweiterung Systembauten als Anbaulösung 
8 AUR 
VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.500.000 €   
456 Göbschelwitzer Weg 1 Grundschule Portitz GS 2019 Erweite rung Systembauten 
4 AUR 
VI-DS-05266- 
DS-02       1.100.000 €                      - €          825.000 € 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold- 
Schule GS 2020 Erweiterung BA 2 - Anbau an bestehenden 
Schulkomplex 
VI-DS-03932- 
NF-02       2.500.000 €   
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Mitte GS 2020 Neubau Neubau Grundschule / Schulhort 
/ Sporthalle (448 Schüler) VI-DS-01854 VI-DS-04706     17.000.000 €     11.546.000 €        5.454.000 € 
18 Baumannstraße 13 Grundschule GS 2020 Neubau Neubau Grundschule mit 3-Feld- 
SH ( für GS Rolf-Axen-Str.) VI-DS-01784 VI-DS-05640     17.510.000 €     11.622.920 €        5.452.080 € 
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS 2020 Neubau Neubau Grundschule/Hort und 
Sporthalle VI-DS-01854 VI-DS-04754- 
NF-02     15.750.000 €       6.057.500 €       9.667.500 € 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz 
Ehrenberg GS 2020 Erweiterung 2. BA 2.2  Schulerweiterung VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21   
493 Husemannstraße 2 August-Bebel-Schule GS 2020 Erweiterung i nterner Umbau   
22 Seumestraße 93 60. Schule GS 2020 Erweiterung 1. BA Erweit erung VI-DS-03634 VI-DS-05360       4.600.000 €       1.748 .000 €       2.852.000 € 
11 Thierschstraße (o. HNr.) 31. Schule GS 2020 Neubau Ersatzn eubau mit 2-Feld-Halle VI-DS-02035 VI-DS-05641     17.375.00 0 €       6.150.000 €       9.850.000 € 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren- 
Grundschule GS 2022 Erweiterung Systembauten als Anbaulösung 
8 AUR 
VI-DS-03932- 
NF-02     12.000.000 €   
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS 2022 Erweite rung Systembauten freistehend 
4 AUR 
VI-DS-03932- 
NF-02       1.100.000 €                      - €       1.1 00.000 € 
29 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (GS - 
Nebenstelle) GS 2022 Neubau Ersatzneubau     16.000.000 €          760.000 €       1.240.000  € 
494 Torgauer Platz Standort für 
Grundschule GS 2023 Neubau Neubau einer Grundschule, siehe 
ID201+202   
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule GS 2023 Neubau Neubau Grundschule 
(Freiladebahnhof Eutritzsch)                      - €   
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS 2024 Erweiterung Erweiterung GS Wiederitzsch in 
OS       6.000.000 €   
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schule mit Status "Neubau" und "Erweiterung" - sortiert nach Schul-/Bauart, Fertigstellung/Plan und Maßnahme 
- Finanzdaten - 
Name / Bezeichnung Straße / Standort ID 
TF 
Fördermittel / 
Erträge 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme Erläuterung Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorhaben 
gesamt 
Stand: 13.09.2018 
09:42 Uhr Quelle: Task Force Schulhausbau, Mastertabelle 1/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Anlage 4 
zu VI-DS-06255 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schule mit Status "Neubau" und "Erweiterung" - sortiert nach Schul-/Bauart, Fertigstellung/Plan und Maßnahme 
- Finanzdaten - 
Name / Bezeichnung Straße / Standort ID 
TF 
Fördermittel / 
Erträge 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme Erläuterung Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorhaben 
gesamt 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS 2024 Neubau Neubau 4-zügige GS + 2- 
Feldhalle     20.000.000 €       1.520.000 €       2.480.000 € 
143 Standort offen Grundschule Mitte GS 2024 Neubau neuer Standort im SB Mitte, 
Investorenmodell (Bay. Bahnhof)     16.000.000 €   
204 Standort offen Grundschule GS 2024 Neubau Neubau einer GS für den Bereich 
Lößnig / Marienbrunn     16.000.000 €   
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS 2024 Neubau Neuba u Grundschule     17.000.000 €                      - € 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS 2024 Neubau neuer Standort     37.800.000 €   
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS 2024 Neubau Ersatzneub au 120. 4-zügige GS VI-DS-03932- 
NF-02     20.000.000 €       5.700.000 €       9.300.000 € 
198 Standort offen Grundschule GS 2024 Neubau Neubau einer 4-zügigen GS mit 
SH in Schönefeld     18.000.000 €   
495 Neubauernsiedlung Grundschule GS 2024 Neubau Neubau Grun dschule     18.000.000 €   
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS 2026 Neubau Neu bau GS+SH     17.300.000 €   
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Standort für 
Grundschule GS 2026 Neubau eh. Feuerwache Ost     18.000.000 €   
491 Hans-Beimler-Straße Standort für 
Grundschule GS 2026 Neubau Neubau einer Grundschule in 
Möckern/Wahren     18.000.000 €   
13 Döbelner Straße Grundschule GS 2027 Neubau VI-DS-01854     18.000.000 €       5.950.000 €     11. 050.000 € 
199 Standort offen Grundschule GS 2027 Neubau Neubau einer 2-zügigen GS mit 
SH in Mockau     18.000.000 €   
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau Neubau einer 2-zügigen GS in 
Knauthain     18.000.000 €   
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler- 
Schule GY 2019 Erweiterung Schulerweiterung (8 AUR, 
Freistehend) mit Mensa 
VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21          170.000 €   
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 2020 Erweiterung modul arer Erweiterungsbau VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.000.000 €   
454 Messe-Allee GY (neu) GY 2021 Neubau Gymnasium Wiederitzs ch VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     26.000.000 €   
Stand: 13.09.2018 
09:42 Uhr Quelle: Task Force Schulhausbau, Mastertabelle 2/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Anlage 4 
zu VI-DS-06255 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schule mit Status "Neubau" und "Erweiterung" - sortiert nach Schul-/Bauart, Fertigstellung/Plan und Maßnahme 
- Finanzdaten - 
Name / Bezeichnung Straße / Standort ID 
TF 
Fördermittel / 
Erträge 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme Erläuterung Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorhaben 
gesamt 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 
Leipzig GY 2021 Erweiterung Erweiterung durch Anbau       1.705.000 €   
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY 2021 Erweiterung   
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY 2021 Neubau Umbau, Erweiterung, Neubau 
einer 3-Feld-SH 
VI-DS-3671-NF- 
06     33.083.000 €       9.200.000 €     19.313.000 €  
389 Eutritzscher Straße 17-19 Schulstandort (derzeit 
Asyl) GY 2021 Prüfung Prüfung des Asylobjektes für 
Schule 
VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21   
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße Prager Dreieck GY 2023 Neubau Neubau Gymnasium mit 6-Feld- 
SH     32.000.000 €     26.000.000 € 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY 2023 Neubau Neubau GY, SH  siehe ID505 
Kubus ID509 BA 2 
VI-DS-03932- 
NF-02     21.700.000 €   
88 Dösner Weg Gymnasium + 3-Feld- 
SH GY 2024 Neubau     25.000.000 €     25.000.000 € 
162 Bremer Straße Gymnasium GY 2024 Neubau nähe Krochsiedlung     26.000.000 €   
176 Karl-Heine-Straße Gymnasium 
Jahrtausendfeld GY 2024 Neubau Neubau mit SH 
(Investorenmodell)   
56 HBhf.-Westseite Gymnasium GY 2025 Neubau Neubau Gymnasium mit 3-Feld- 
SH                     - €       8.750.000 €     16.250 .000 € 
164 Alte Messe Gymnasium Altes 
Messegelände GY 2027 Neubau     26.000.000 €   
43 Schulstraße 6 Oberschule Mölkau OS 2020 Erweiterung 1. BA - Errichtung eines 
Erweiterungsbaus VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02       5.850.000 €       4.168.150 €       1.681.850  € 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Oberschule OS 2020 Erweiterung Systembauten 
6 AUR 
VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       5.000.000 €   
394 Kregelstraße 3 Schustandort (Barnet- 
Licht-Platz) OS 2020 Neubau Neubau in Systembauweise VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     18.000.000 €   
416 Goyastraße 12 Schulstandort OS 2020 Neubau Interim Stand ort mit Container VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       7.000.000 €   
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS 2021 Erweiterung nac h Auszug GS (ab ca. VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21       8.000.000 €       2.800.000 €       5.200.000  € 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS 2021 Erweiterung Reaktivierung und Erweiterung 
Ihmelstraße als OS - 
DS-00108/14- 
NF-06     29.900.000 €       8.687.741 €       1.473.359 € 
Stand: 13.09.2018 
09:42 Uhr Quelle: Task Force Schulhausbau, Mastertabelle 3/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Anlage 4 
zu VI-DS-06255 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schule mit Status "Neubau" und "Erweiterung" - sortiert nach Schul-/Bauart, Fertigstellung/Plan und Maßnahme 
- Finanzdaten - 
Name / Bezeichnung Straße / Standort ID 
TF 
Fördermittel / 
Erträge 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme Erläuterung Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorhaben 
gesamt 
97 Messe-Allee OS + SH Wiederitzsch 
(neu) OS 2021 Neubau OS und Sporthalle VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21     26.000.000 €       6.460.000 €     10.540.000 €  
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule an der G.- 
Schwarz-Straße (eh. OS 2022 Erweiterung   
89 Dösner Weg Oberschule + 3-Feld- 
SH OS 2022 Neubau     20.000.000 €   
40 Ratzelstraße 26 eh. 55. Schule OS 2022 Neubau Sporthalle       4.200.000 €       1.155.000 €       2.145.000  € 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule OS 2026 Neubau Neubau Oberschule 
(Freiladebahnhof Eutritzsch)                     - €       5.950.000 €     11.050 .000 € 
497 Kolmstraße Oberschule OS 2027 Neubau Neubau einer Obersch ule     20.000.000 €   
60 Zschochersche Straße 78/ 
Ecke Markranstädter Straße Oberschule OS 2028 Neubau Grundstückserwerb für Neubau 
Oberschule     21.000.000 € 
500 Torgauer Platz Standort für Oberschule OS 2029 Neubau Neub au einer Oberschule     20.000.000 €   
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH 2025 Neubau 2-F eld-Halle       5.000.000 €       1.280.000 €       2.920.000  € 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH 2027 Neubau Ersatzneubau 2 -Feld-Sporthalle       5.000.000 €   
167 Edisonstraße Christoph-Arnold- 
Schule SH, GS 2022 Neubau 2-Feldhalle Christoph-Arnold- 
Schule Engelsdorf 
VI-DS-03932- 
NF-02       5.200.000 €   
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS 2022 Neubau 2. BA 1-Fe ldhalle 60. Schule       2.300.000 €   
101 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule SH, GS 2024 Neubau 2-Feld halle VI-DS-03932- 
NF-02                     - €   
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten- 
Schule SH, GS 2025 Neubau Sporthalle          500.000 €   
195 Standort offen Sporthalle GS/OS SH, GS, 
OS 2025 Neubau Neubau einer 3-Feld-SH für 
Petrischule u. Schule am Floßpl.       6.500.000 €   
51 Theklaer Straße 8 Goethe-Gymnasium 
Gorkistraße Sporthalle SH, GY 2020 Neubau Sporthalle für Gym Gorkistraße 
(Anschrift anders!) VI-DS-01854 VI-DS-04452       5.490.000 €       3.911.800  €          588.200 € 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann- 
Schule SH, GY 2022 Neubau Neubau Sporthalle VI-DS-03932- 
NF-02   
Stand: 13.09.2018 
09:42 Uhr Quelle: Task Force Schulhausbau, Mastertabelle 4/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Anlage 4 
zu VI-DS-06255 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Schule mit Status "Neubau" und "Erweiterung" - sortiert nach Schul-/Bauart, Fertigstellung/Plan und Maßnahme 
- Finanzdaten - 
Name / Bezeichnung Straße / Standort ID 
TF 
Fördermittel / 
Erträge 
Schul-/ 
Bauart Maßnahme Erläuterung Zuschuss / 
Eigenmittel 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Vorhaben 
gesamt 
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS 2022 Neubau Sporthalle und Neuanlage 
Sportfreiflächen 
VI-DS-03932- 
NF-02       4.200.000 €       1.254.000 €       2.046.000  € 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS 2022 Neubau 2-Fel dhalle VI-DS-03932- 
NF-02       5.000.000 €       1.254.000 €       2.046.000  € 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege- 
Schule SH, OS 2023 Neubau Neubau 2-Feld-Halle       5.000.000 €   
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY 2023 Neubau Neubau S6-Feld-Halle für OS 
(ID47) und GY (ID94) BA 1.1     13.250.000 €   
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS 2025 Neubau 2-Feldh alle 56. Schule       5.000.000 €   
  
Legende   
Grundschule   
Gymnasium   
Oberschule   
Sporthalle   
  
  
  
  
  
  
Stand: 13.09.2018 
09:42 Uhr Quelle: Task Force Schulhausbau, Mastertabelle 5/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Anlage 5 
zu VI-DS-06255 
Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist 
112 Uranusstraße 1 91. Schule GS 2019 Erweiterung 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.2019 06.2019 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
113 Prießnitzstraße 19 172. Schule GS 2019 Erweiterung 06 .2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.2019 06.2019 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
456 Göbschelwitzer Weg 1 Grundschule Portitz GS 2019 Erw eiterung 06.2019 06.2019 VI-DS-05266- 
DS-02 
90 Gaswerksweg 1 Christoph-Arnold- 
Schule GS 2020 Erweiterung 05.2017 05.2017 06.2020 06.2020 VI-DS-03932- 
NF-02 
6 Jablonowskistraße 1 Grundschule Mitte GS 2020 Neubau 04 .2016 11.2015 02.2017 09.2016 03.2018 03.2018 07.2020 07.2 020 VI-DS-01854 VI-DS-04706 
18 Baumannstraße 13 Grundschule GS 2020 Neubau 11.2016 01. 2016 09.2017 05.2018 09.2018 09.2018 07.2020 07.2020 VI-DS -01784 VI-DS-05640 
20 Gießerstraße 4-6 Grundschule GS 2020 Neubau 02.2017 11. 2015 11.2017 11.2017 05.2018 05.2018 07.2020 07.2020 VI-DS -01854 VI-DS-04754- 
NF-02 
346 Heinrich-Heine-Straße 64 Schule Böhlitz 
Ehrenberg GS 2020 Erweiterung 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.202 0 06.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
493 Husemannstraße 2 August-Bebel-Schule GS 2020 Erweite rung 06.2020 06.2020 
22 Seumestraße 93 60. Schule GS 2020 Erweiterung 03.2017 0 3.2017 01.2018 04.2018 08.2020 08.2020 VI-DS-03634 VI-DS- 05360 
11 Thierschstraße (o. HNr.) 31. Schule GS 2020 Neubau 11 .2016 12.2015 09.2017 05.2018 10.2018 10.2018 07.2020 07.2 020 VI-DS-02035 VI-DS-05641 
111 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren- 
Grundschule GS 2022 Erweiterung 05.2017 05.2017 06.2022 06.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
26 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS 2022 Er weiterung 05.2017 05.2017 06.2022 06.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
29 Windmühlenweg 4 Schule Stahmeln (GS - 
Nebenstelle) GS 2022 Neubau 05.2017 05.2017 03.2018 09.2018 04.2019 10.2 019 06.2022 06.2022 
494 Torgauer Platz Standort für 
Grundschule GS 2023 Neubau 06.2023 06.2023 
349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Grundschule GS 2023 Neu bau 06.2023 06.2018 
154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS 2024 Erweiterun g 06.2024 06.2024 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Maßnahme 
Bauende 
Plan/Ist ID 
TF 
Schul-/ 
Bauart 
Schule mit Status "Neubau" und "Erweiterung" - sortiert nach Schul-/Bauart, Fertigstellung/Plan und Maßnahme 
- Terminübersicht - 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Straße / Standort 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan 
Stand: 13.09.2018 
09:50 Uhr Quelle: Task Force Schulhausbau, Mastertabelle 1/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Anlage 5 
zu VI-DS-06255 
Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Maßnahme 
Bauende 
Plan/Ist ID 
TF 
Schul-/ 
Bauart 
Schule mit Status "Neubau" und "Erweiterung" - sortiert nach Schul-/Bauart, Fertigstellung/Plan und Maßnahme 
- Terminübersicht - 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Straße / Standort 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan 
95 Tauchaer Straße 188 Grundschule GS 2024 Neubau 06.2024 06.2024 
143 Standort offen Grundschule Mitte GS 2024 Neubau 06.2024 06.2024 
204 Standort offen Grundschule GS 2024 Neubau 06.2024 06.2024 
306 Karlsruher Straße (o. HNr.) Grundschule GS 2024 Neub au 06.2024 06.2024 
139 Gerichtsweg (o. HNr.) Wilhelm-Busch-Schule GS 2024 N eubau 06.2024 06.2024 
196 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule GS 2024 Neubau 05.2 017 05.2017 06.2024 06.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
198 Standort offen Grundschule GS 2024 Neubau 06.2024 06.2024 
495 Neubauernsiedlung Grundschule GS 2024 Neubau 06.2024 06.2024 
305 Uranusstraße / Saturnstraße Grundschule GS 2026 Neub au 06.2026 06.2026 
490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Standort für 
Grundschule GS 2026 Neubau 06.2026 06.2026 
491 Hans-Beimler-Straße Standort für 
Grundschule GS 2026 Neubau 06.2026 06.2026 
13 Döbelner Straße Grundschule GS 2027 Neubau 08.2023 11.2 015 06.2024 05.2023 07.2025 05.2024 06.2027 06.2027 VI-DS- 01854 
199 Standort offen Grundschule GS 2027 Neubau 06.2027 06.2027 
197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Grundschule GS Neubau 
107 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler- 
Schule GY 2019 Erweiterung 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.201 9 06.2019 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
455 Telemannstraße 9 Gerda-Taro-Schule GY 2020 Erweiteru ng 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.2020 06.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
454 Messe-Allee GY (neu) GY 2021 Neubau 06.2018 06.2018 06. 2018 06.2018 06.2021 06.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
Stand: 13.09.2018 
09:50 Uhr Quelle: Task Force Schulhausbau, Mastertabelle 2/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Anlage 5 
zu VI-DS-06255 
Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Maßnahme 
Bauende 
Plan/Ist ID 
TF 
Schul-/ 
Bauart 
Schule mit Status "Neubau" und "Erweiterung" - sortiert nach Schul-/Bauart, Fertigstellung/Plan und Maßnahme 
- Terminübersicht - 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Straße / Standort 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan 
251 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule 
Leipzig GY 2021 Erweiterung 06.2021 06.2021 
498 Möbiusstraße 8 Humboldtschule GY 2021 Erweiterung 06.2021 06.2021 
53 Karl-Heine-Straße 22b Gymnasium GY 2021 Neubau 11.2016 03.2017 01.2018 01.2018 06.2021 06.2021 
VI-DS-3671-NF- 
06 
389 Eutritzscher Straße 17-19 Schulstandort (derzeit 
Asyl) GY 2021 Prüfung 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.2021 06. 2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
91 Philipp-Rosenthal-Straße/ 
Ecke Prager Straße Prager Dreieck GY 2023 Neubau 06.2023 06.2023 
94 Ihmelsstraße 14 Gymnasium GY 2023 Neubau 05.2017 05.201 7 06.2023 06.2023 VI-DS-03932- 
NF-02 
88 Dösner Weg Gymnasium + 3-Feld- 
SH GY 2024 Neubau 06.2024 06.2024 
162 Bremer Straße Gymnasium GY 2024 Neubau 06.2024 06.2024 
176 Karl-Heine-Straße Gymnasium 
Jahrtausendfeld GY 2024 Neubau 06.2024 06.2024 
56 HBhf.-Westseite Gymnasium GY 2025 Neubau 06.2025 06.2025 
164 Alte Messe Gymnasium Altes 
Messegelände GY 2027 Neubau 06.2027 06.2027 
43 Schulstraße 6 Oberschule Mölkau OS 2020 Erweiterung 11 .2015 11.2015 08.2017 08.2017 03.2018 03.2018 06.2020 06.2 020 VI-DS-01854 VI-DS-04169- 
NF-02 
110 Arno-Nitzsche-Straße 7 Apollonia-von- 
Wiedebach-Oberschule OS 2020 Erweiterung 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.202 0 06.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
394 Kregelstraße 3 Schustandort (Barnet- 
Licht-Platz) OS 2020 Neubau 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.2020 06.2 020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
416 Goyastraße 12 Schulstandort OS 2020 Neubau 06.2018 06. 2018 06.2018 06.2018 06.2020 06.2020 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
44 Antonienstraße 24 Schule am Adler OS 2021 Erweiterun g 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.2021 06.2021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
47 Ihmelsstraße 14 Oberschule OS 2021 Erweiterung 06.2017 06.2017 06.2021 06.2021 DS-00108/14- 
NF-06 
Stand: 13.09.2018 
09:50 Uhr Quelle: Task Force Schulhausbau, Mastertabelle 3/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Anlage 5 
zu VI-DS-06255 
Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Maßnahme 
Bauende 
Plan/Ist ID 
TF 
Schul-/ 
Bauart 
Schule mit Status "Neubau" und "Erweiterung" - sortiert nach Schul-/Bauart, Fertigstellung/Plan und Maßnahme 
- Terminübersicht - 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Straße / Standort 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan 
97 Messe-Allee OS + SH Wiederitzsch 
(neu) OS 2021 Neubau 06.2018 06.2018 06.2018 06.2018 06.2021 06.2 021 VI-DS-05899- 
NF-21 
VI-DS-05899- 
NF-21 
157 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule an der G.- 
Schwarz-Straße (eh. OS 2022 Erweiterung 06.2022 06.2022 
89 Dösner Weg Oberschule + 3-Feld- 
SH OS 2022 Neubau 06.2022 06.2022 
40 Ratzelstraße 26 eh. 55. Schule OS 2022 Neubau 06.2022 06.2022 
45 Delitzscher Straße (o. HNr.) Oberschule OS 2026 Neuba u 06.2026 06.2026 
497 Kolmstraße Oberschule OS 2027 Neubau 06.2027 06.2027 
60 Zschochersche Straße 78/ 
Ecke Markranstädter Straße Oberschule OS 2028 Neubau 06.2028 06.2028 
500 Torgauer Platz Standort für Oberschule OS 2029 Neuba u 06.2029 06.2029 
21 Erich-Zeigner-Allee 21 Erich-Zeigner-Schule SH 2025 Neubau 06.2025 05.2025 
501 Komarowstraße 2 66. Schule SH 2027 Neubau 06.2027 06.2027 
167 Edisonstraße Christoph-Arnold- 
Schule SH, GS 2022 Neubau 05.2017 05.2017 06.2022 06.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
169 Seumestraße 93 60. Schule SH, GS 2022 Neubau 06.2022 06.2022 
101 Arthur-Nagel-Straße 5 120. Schule SH, GS 2024 Neubau 05.2017 05.2017 06.2024 06.2024 VI-DS-03932- 
NF-02 
138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten- 
Schule SH, GS 2025 Neubau 06.2025 06.2025 
195 Standort offen Sporthalle GS/OS SH, GS, 
OS 2025 Neubau 06.2025 06.2025 
51 Theklaer Straße 8 Goethe-Gymnasium 
Gorkistraße Sporthalle SH, GY 2020 Neubau 09.2016 11.2015 07.2017 06.2017 03.2018 03.2018 06.2020 06.2020 VI-DS-01854 VI-DS-04452 
106 Lützner Straße 112 Robert-Schumann- 
Schule SH, GY 2022 Neubau 05.2017 05.2017 06.2022 06.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
Stand: 13.09.2018 
09:50 Uhr Quelle: Task Force Schulhausbau, Mastertabelle 4/5 
Stadt Leipzig 
Task Force Schulhausbau 
Organisationsbüro 
Anlage 5 
zu VI-DS-06255 
Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist 
PB-Beschluss 
Plan/Ist 
Vorlage / DS- 
NR Bau 
aktuell 
Vorlage /   DS- 
Nr. Plan 
aktuell 
Maßnahme 
Bauende 
Plan/Ist ID 
TF 
Schul-/ 
Bauart 
Schule mit Status "Neubau" und "Erweiterung" - sortiert nach Schul-/Bauart, Fertigstellung/Plan und Maßnahme 
- Terminübersicht - 
Name / Bezeichnung 
Baubeschluss - 
 Plan/Ist Straße / Standort 
Baubeginn 
Plan/Ist 
Fertig- 
stellung 
Plan 
105 Thiemstraße/ Ambrosius- 
Barth-Platz Schule am Weißeplatz SH, OS 2022 Neubau 05.2017 05.2017 06.2022 06.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
108 Höltystraße 51 Höltyschule (SH) SH, OS 2022 Neubau 05 .2017 05.2017 06.2022 06.2022 VI-DS-03932- 
NF-02 
310 Lidicestraße 12 Christian-Gottlob-Frege- 
Schule SH, OS 2023 Neubau 06.2023 06.2023 
505 Ihmelsstraße 14 Sporthalle SH, OS, 
GY 2023 Neubau 06.2023 06.2023 
168 Dieskaustraße 233 56. Schule SH, OS 2025 Neubau 06.2025 06.2025 
Legende 
Grundschule 
Gymnasium 
Oberschule 
Sporthalle 
Stand: 13.09.2018 
09:50 Uhr Quelle: Task Force Schulhausbau, Mastertabelle 5/5