Planungsbeschluss Fritz-Baumgarten-Schule, Grundschule der Stadt Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-00944
Datum: 2020-04-08
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/13
 
Ratsversammlung 
 
 
Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00944 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
 
Betreff: 
Planungsbeschluss Fritz-Baumgarten-Schule, Grundschule der Stadt Leipzig 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Bestätigung 
FA Stadtentwicklung und Bau   Vorberatung 
SBB Südost   Anhörung 
Ältestenrat    
FA Finanzen    
FA Jugend und Schule    
Ratsversammlung  29.04.2020 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Planungsbeschluss für die Komplexsanierung des Bestandsgebäudes (Plattenbau) 
der Fritz-Baumgarten-Grundschule sowie für den Neubau der Zwei-Feld-Sporthalle wird 
gefasst. 
2. Die gesamten Planungskosten bis zur Vorlage des Baubeschlusses (Leistungsphasen 1 
- 4 HOAI) betragen 1.074.000 €. 
3. Die Auszahlungen sind im Finanzhaushalt im PSP-Element „Fritz-Baumgarten-Schule, 
Vollsanierung“ (7.0001792) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
 
 2020:    258.000 €  
2021:     446.000 €  
 
Die Auszahlungen sind im Finanzhaushalt im PSP-Element „2-Feldhalle F.-Baumgarten-
Schule“ (7.0001948) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 
 
2022:    200.000 €  
2023:    170.000 €  
 
 
4. Für das Haushaltsjahr 2022 ist im PSP-Element „2-Feldhalle F.-Baumgarten-
Schule“ (7.0001948) folgende Verpflichtungsermächtigung vorgesehen: 
kassenwirksam 2023:  170.000 € 
5. Die Einordnung der Verpflichtungsermächtigungen und der Jahresscheiben 2021 bis 
2023 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 innerhalb des 
Zuschussbudgets des Fachamtes.  

2/13
 
 
Räumlicher Bezug: 
 
Stadtbezirk Südost.  
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Am Standort der Fritz-Baumgarten-Schule, Grundschule der Stadt Leipzig, ist eine 
Komplexsanierung vom Bestandsgebäude (Gebäudeteil A - Plattenbau) geplant. Dadurch 
kann die notwendige Erweiterung von 4 auf 5 Zügen umgesetzt werden. Folgend wird die 
vorhandene 1-Feldhalle abgerissen und eine gestapelte 2-Feldhalle erbaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/13
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  nein x wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 2020 
2021 
2021 
2023 
704.000 
370.000 
7.0001792 
7.0001948 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn, ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des 
Sachverhalts  
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja   Nein, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan  Ja x Nein 
Beantragte Stellenerweiterung:     Vorgesehener Stellenabbau:  
 
  
4/13
Hintergrund zum Beschlussvorschlag:  
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt?  
 
 
2030 - Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
 
Leipzig setzt auf 
Lebensqualität: 
 Balance zwischen 
Verdichtung und 
Freiraum 
 Qualität im öffentlichen 
Raum und in der 
Baukultur 
 Nachhaltige Mobilität 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität 
 Quartiersnahe Kultur-, 
Sport- und Freiraum-
angebote 
Leipzig besteht im 
Wettbewerb: 
 Positive Rahmen-
bedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
 
Leipzig schafft soziale 
Stabilität: 
 Chancengerechtigkeit in 
der inklusiven Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Bezahlbares Wohnen 
 Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 
 Lebenslanges Lernen 
 Sichere Stadt 
 
 
 
  
 
Akteure: 
 Bürgerstadt 
 Region 
 Stadtrat 
 Kommunalwirtschaft 
 Verwaltung 
 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität: 
 Weltoffene Stadt 
 Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Interdisziplinäre 
Wissenschaft und 
exzellente Forschung 
 Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
 
 
 trifft nicht zu  
 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:  
 
Nicht erforderlich.  
 
I. Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Nicht erforderlich.  
 
II. Begründung Nichtöffentlichkeit  
 
Nicht erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
5/13
III.  Strategische Ziele 
 
Mit der geplanten Maßnahme werden zukunftsorientierte Schulangebote geschaffen, die 
neben der Sicherung des Leipziger Schulbetriebes und Betreuungsangebote auch die 
Chancengerechtigkeit in der inklusiven Stadt fördern. 
 
IV. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
 
1.1 Ausgangssituation 
Die Schule in der Riebeckstraße 50 befindet sich im Stadtbezirk Südost, Gemarkung 
Thonberg. Das Gebäude wird ab dem Schuljahr 2020/2021 nur noch durch die Fritz-
Baumgarten-Schule (Grundschule) belegt. Die Schule Thonberg ist in der ersten 
Jahreshälfte 2019 in einen neuen Gebäudekomplex in die Curiestraße 3 
(Beschlussvorlage VI-DS06018) gezogen. Im Schuljahr 2019/2020 wird das 
Schulgebäude auch als Außenstelle der Förderschule Martin-Schule genutzt.  
Die Schule besteht aus einem Bestandsgebäude, welches 1988 als Typenprojekt in 
Plattenbauweise errichtet wurde (Typ WBS 70 GL – Gebäudeteil A) und einem 
zweigeschossigen Erweiterungsneubau mit Verbindungsbau zum Bestandsgebäude, 
welcher 2018 realisiert wurde (Gebäudeteil B). Im Übergang zwischen Gebäudeteil A und 
B befindet sich ein Aufzug, dieser ermöglicht die barrierefreie Erschließung des gesamten 
Gebäudekomplexes. Im nördlichen Bereich der Fritz-Baumgarten-Schule befindet sich 
eine Einfeldsporthalle vom Typ KT 60.  
 
 
 
 
 
 
 
A1: Bestandsgebäude        
Grundschulnutzung 
 
A2: Bestandsgebäude 
Förderschulnutzung 
 
B: zweigeschossiger 
Erweiterungsneubau mit 
Verbindungsbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/13
 
 
 
 
 
 
1.2 Kapazitäten und Bedarfsentwicklung 
Die Fritz-Baumgarten-Schule bildet mit der Franz-Mehring-Schule den gemeinsamen 
Schulbezirk SO 6. Im Schuljahr 2019/2020 werden im gemeinsamen Schulbezirk 
insgesamt 649 Schülerrinnen und Schüler unterrichtet. Dies entspricht einer 6,75-
Zügigkeit. Die Prognose der Schülerzahlentwicklung geht bis zum Schuljahr 2030/2031 
von 745 Schülerrinnen und Schüler aus. Dies entspricht 8 Zügen. Da in angrenzenden 
Schulbezirken (Wilhelm-Busch-Schule und August-Bebel-Schule) ab dem Schuljahr 
2024/2025 die entstehenden Mehrbedarfe nicht mehr vollständig untergebracht werden 
können, ist ein weiterer Zug im Schulbezirk SO 6 notwendig. 
Die Franz-Mehring-Grundschule hat eine Regelbelegung von 4 Zügen; in der Fritz-
Baumgarten-Schule können derzeit ebenfalls bis zu 4 Grundschulzüge untergebracht 
werden. Durch Umnutzung der bisher von den Förderschulen genutzten Gebäudeteilen 
kann die Zügigkeit auf 5 Züge erhöht werden, so dass ausreichend Klassenräume für die 
prognostizierten 9 Züge im gemeinsamen Schulbezirk bestehen. 
Zur Bedarfsdeckung im Fach Sport wird für die zukünftig fünfzügige Fritz-Baumgarten-
Schule eine Zweifeldhalle benötigt. Als Freisportanlagen sind eine 60-Meter-Laufbahn, 
eine Weitsprunganlage und eine Gymnastikwiese notwendig. 
 
 
1.3 Bauzustand und Sanierungsbedarf Gebäudeteil A 
Im Bestandsgebäude wurden in den letzten Jahren im Rahmen der Instandhaltung 
notwendige Reparaturen in verschiedenen Bereichen durchgeführt (Fenster, Fußböden, 
Haustechnik). 
Trotzdem besteht umfassender Sanierungsbedarf vor allem im Bereich der gesamten 
Haustechnik, beim Brandschutz, bei der Raumakustik und bezüglich der energetischen 
Ertüchtigung der Fassade. Weiterhin sind funktionale Veränderungen notwendig, u.a. 
muss der Speisenraum erweitert werden und es sind umfangreiche Umbauten im bisher 
von den Förderschulen genutzten Gebäudeteil erforderlich. Der Gebäudeteil A muss 
deshalb komplex saniert werden. 
  
1.4 Bauzustand und Veränderungsbedarf Sporthalle 
Die Einfeldsporthalle weißt starke Abnutzungserscheinungen auf. Dies betrifft im 
Wesentlichen die gesamte Haustechnik, die Umkleidebereiche sowie die Sanitäranlagen. 
Darüber hinaus bedarf die Sporthalle einer energetischen Sanierung. 
Neben den baulichen Defiziten besteht ein Bedarf für eine Zweifeldhalle, um die 
Stundentafel im Fach Sport für eine fünfzügige Grundschule abdecken zu können (55 
Wochenstunden). Aus den dargestellten baulichen und funktionalen Gründen soll die 
bestehende Sporthalle abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden.  
 
7/13
1.5 Bauzustand und Veränderungsbedarf Freiflächen 
Die Freiflächen des Grundstücks beinhalten unterschiedliche Funktionen und weisen 
einen unterschiedlichen Zustand auf. Deswegen wurden die Freiflächen, wie in folgender 
Grafik ersichtlich wird, in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. 
 
 
Der Bereich F1 der Freiflächen wurde im Rahmen des Erweiterungsneubaus komplett neu 
strukturiert und saniert. Der Großteil dieses Bereiches steht den Schülern als Hort- und 
Pausenfreifläche zur Verfügung. Im südlichsten Teil befinden sich die notwendigen Pkw-
Stellplätze und die Lagermöglichkeiten für die Außenspielgeräte. Somit entsteht für den 
Bereich F1 kein Veränderungs- bzw. Sanierungsbedarf. 
Der Bereich F2 wird aktuell als Pausenfläche von der Grundschule genutzt. Der Boden 
der Pausenfläche ist teilweise abgesenkt und somit bilden sich bei Regen große Bereiche, 
in denen das Wasser stehen bleibt. Somit ist eine effektive Nutzung des Pausenbereiches 
nicht möglich. Dieser Bereich weist einen komplexen Sanierungsbedarf auf. 
Der Bereich F3 beinhaltet derzeit neben der Einfeldsporthalle, den Schulgarten, eine 
Weitsprunganlage und eine Gymnastikwiese. In diesem Bereich soll der Neubau der 
Zweifeldsporthalle realisiert werden. Die sportlichen Freiflächen sind in keinem guten 
baulichen Zustand und deswegen sanierungsbedürftig.  Somit ist der Bereich F3 im 
Rahmen der Maßnahme komplex zu sanieren und die erforderlichen Sportfreiflächen sind 
zu integrieren. 
8/13
 
 
 
 
 
2. Beschreibung der Maßnahme 
 
 
2.1 Komplexsanierung Bestandsgebäude 
 
Das Bestandsgebäude (Gebäudeteil A) wird komplex saniert. Nach der Sanierung werden 
dort im Wesentlichen die Allgemeinen Unterrichtsräume, die Fachunterrichtsräume, die 
Küche mit Speiseraum und die Räumlichkeiten der schulischen Verwaltung 
untergebracht. 
Im Zusammenwirken mit dem 2018 neu errichteten Erweiterungsbau sind nach der 
Sanierung sämtliche Räume gemäß Musterraumprogramm für eine fünfzügige 
Grundschule vorhanden. 
Die Komplexsanierung des Bestandsgebäudes muss in 2 Bauabschnitten erfolgen, da die 
Schule während der Bauarbeiten nicht ausgelagert wird. Nach derzeitigem 
Vorbereitungsstand ist folgender Ablauf vorgesehen. Zuerst erfolgt die Sanierung im 
bisher von den Förderschulen genutzten Bereich (A3). Anschließend wird der Teil des 
Bestandsgebäudes (A1) saniert, der auch heute schon als Grundschule genutzt wird. 
 
2.2 Neubau Sporthalle 
 
In der bestehenden Sporthalle wird neben dem Sportunterricht für die Grundschule ab 
dem Schuljahr 2020 /2021 teilweise auch der Sportunterricht für die Oberschule Barnet-
Licht-Platz stattfinden. Die Sporthalle für das neue Schulgebäude am Barnet-Licht-Platz 
soll planmäßig 2024 fertig gestellt werden.  Es handelt sich um eine Sechsfeldhalle auf 
dem Gelände des zukünftigen Gymnasiums Prager Spitze. Erst nach Inbetriebnahme 
dieser Sporthalle kann mit dem Abriss der bestehenden Sporthalle der Fritz-Baumgarten-
Schule und dem Neubau begonnen werden. 
Die benötigten 2 Spielfelder können auf dem Grundstück nur in gestapelter Form 
angeordnet werden. Die Halle erreicht dadurch eine Gesamthöhe von ca. 16 bis 18 
Metern. Diese Höhe ist im Kontext der Nachbarbebauung städtebaulich vertretbar. 
 
2.3 Sanierung Freianlagen 
 
Der Freiflächenbereich F2 wird komplex saniert werden. Der Boden muss begradigt und 
neu gepflastert werden. In diesem Zuge sollen neue Spielgeräte aufgestellt werden.  
Während der Dauer der Komplexsanierung des Bestandsgebäudes wird sich die 
Baustelleneinrichtung im nördlichen Bereich des Grundstückes befinden. Aufgrund der 
unter 2.2 geschilderten Faktoren kann der Abriss und Neubau der Sporthalle erst nach 
der Komplexsanierung des Bestandsgebäudes durchgeführt werden. Somit wird die 
Freifläche im nördlichen Grundstücksbereich (F3) mit Errichtung des Neubaus der 
Sporthalle umgestaltet werden. 
 
9/13
 
 
 
 
3. Realisierungs- / Zeithorizont 
 
Die Umsetzung der Komplexsanierung des Bestandsgebäudes der Fritz-Baumgarten-
Schule und der Neubau der gestapelten 2-Feld-Sporthalle soll gemäß nachfolgendem 
Zeitplan erfolgen: 
 Fritz-Baumgarten-
Schule 
Gestapelte 2-Feld-
Sporthalle 
Planungsbeschluss 05/2020 05/2020 
Abschluss VgV-Verfahren 11/2020 08/2022 
Abschluss LP 3 06/2021 04/2023 
Bauantragseinreichung 07/2021 05/2023 
Baubeschluss 10/2021 08/2023 
Baubeginn 09/2022 07/2024 
Baufertigstellung 07/2024 12/2025 
 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
4.1 Investitionsaufwand  
 
Die Planungskosten für die Vorbereitung und Durchführung des VgV-Verfahrens, 
Planungen bis einschließlich zur LPH 4 einschließlich planungsbegleitender Gutachten 
betragen 704.000 € für die Komplexsanierung des Bestandsgebäudes (Gebäudeteil A) 
und 370.000 € für den Neubau der 2-Feld-Sporthalle. Die Gesamtplanungskosten 
belaufen sich auf 1.074.000 € und werden in den Jahren 2020 bis 2023 benötigt.  
Die prognostizierten Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Kostenrahmen nach DIN 276 Kosten in EUR brutto Kosten in EUR 
brutto 
Kosten in EUR 
brutto 
KG Kostengruppe Fritz-Baumgarten-
Grundschule 
gestapelte 2-
Feld-Sporthalle 
Kosten Gesamt 
100 Grundstück 0 0 0 
200 
300 
400 
Herrichten und Erschließen  
Bauwerk-Baukonstruktion  
Bauwerk- Technische Anlagen  
 
55.000 
5.330.000 
2.283.000 
 
240.000 
3.180.000 
1.062.000 
 
295.000 
8.510.000 
3.345.000 
500 Außenanlagen 572.000 426.000 998.000 
600 Einrichtung und Ausstattung* 457.000 210.000 667.000 
700 Baunebenkosten    2.010.000 1.055.000 3.065.000 
Summe 10.707.000 6.173.000 16.880.000 
10/13
 
Kostenrahmen nach DIN 276 in EUR Brutto (Stand 08/2018) 
* Die Kosten der Kostengruppe umfassen sowohl Kosten im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die 
konkrete Aufschlüsselung und Zuordnung der Kostenanteile zum Finanz- und Ergebnishaushalt kann erst mit 
dem Baubeschluss und auf Grundlage der Raumplanung erfolgen 
Die Ermittlung des Kostenrahmens bezieht sich auf die Hochrechnung der zu 
bemessenen Flächenannahmen gemäß Raumprogramm und Kostenkennwerten des BKI 
Baukosten Gebäude 2018 für Schulneubauten im Vergleich mit aktuellen 
Schulbauvorhaben. 
Mit Erstellung des Baubeschlusses werden die oben aufgezeigten Kosten auf Grundlage 
der Entwurfsplanung (LP 3) präzisiert und als Baukosten Teil des Baubeschlusses. 
 
4.2 Finanzierungsplan 
 
Für die Planungsleistungen der Komplexsanierung Fritz-Baumgarten-Schule sind in den 
Haushaltsjahren 2020 und 2021 Auszahlungen in Höhe von 704.000 € vorgesehen. Diese 
schlüsseln sich wie folgt auf: 
PSP-Element „Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung“ (7.0001792)  
Jahr 2020 2021 2022 2023 Gesamt 
Auszahlungen 258.000 446.000 0 0 704.000 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 
Zuschuss 258.000 446.000 0 0 704.000 
VE kw 0 0 0 0 0 
Angaben in € brutto 
 
Der benötigte Mittelbedarf in Höhe von 446.000 € zur Auftragsbindung wird im Zuge der 
Planungsphase konkretisiert. Die Mittelbereitstellung erfolgt nach Bestätigung der Vorlage 
„VII-DS-00870 Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur weiteren Umsetzung des 
Schul- und Kitabauprogrammes in 2020 i.V.m. überplanmäßigen Auszahlungen nach § 
79 (1) SächsGemO“ in Höhe des tatsächlichen Bedarfes der erforderlichen 
Auftragsbindung. 
Die Einordnung der Maßnahme für das Haushaltsjahr 2021 erfolgt im Rahmen der 
Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2021/2022 innerhalb des Zuschussbudgets des 
Amtes für Jugend, Familie und Bildung. 
Die bisherige Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung, gemäß des 
genehmigten Haushaltsplanes 2019/2020, stellt sich wie folgt dar und wird im Rahmen 
der Haushaltsplanung 2021/2022 entsprechend angepasst. 
PSP-Element „Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung“ (7.0001792)  
Angaben in € brutto 
Jahr 2020 2021 2022 2023 Gesamt 
Auszahlungen 600.000 3.250.000 3.000.000 0 6.850.000 
Einzahlungen 342.000 1.852.500 1.710.000 0 3.904.500 
Zuschuss 258.000 1.397.500 1.290.000 0 2.945.500 
11/13
Für die Planungsleistungen des Neubaus einer 2-Feldhalle Fritz-Baumgarten-Schule 
sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 Auszahlungen in Höhe von 370.000 € 
vorgesehen. Diese schlüsseln sich wie folgt auf: 
 
 
PSP-Element „2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule“ (7.0001948)  
Jahr 2020 2021 2022 2023 Gesamt 
Auszahlungen 0 0 200.000 170.000 370.000 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 
Zuschuss 0 0 200.000 170.000 370.000 
VE 2022 kw 0 0 0 170.000 170.000 
Angaben in € brutto 
Die Einordnung der Maßnahme für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 erfolgt im Rahmen 
der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2021/2022 innerhalb des Zuschussbudgets 
des Amtes für Jugend, Familie und Bildung. 
Die bisherige Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung, gemäß des 
genehmigten Haushaltsplanes 2019/2020, stellt sich wie folgt dar und wird im Rahmen 
der Haushaltsplanung 2021/2022 entsprechend angepasst. 
PSP-Element „2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule“ (7.0001948): 
Angaben in € brutto 
Es ist vorgesehen, im Jahr 2021 einen Förderantrag für die Sanierung und im Jahr 2023 
einen Förderantrag für den Sporthallenneubau zu stellen.  
 
4.3 Einordnung in die mittelfristige Haushaltsplanung   
 
 
Gegenwärtige Finanzierungsplanung der Jahresscheiben 2020-2024 zur Planung und 
Realisierung: 
PSP-Element „Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung“ (7.0001792): 
 
Jahr 2020 2021 2022 2023 Zwischensumme 
Auszahlungen 258.000 1.307.000 2.350.000 4.650.000 8.565.000 
Einzahlungen 0 1.450.700 446.000 0 1.896.700 
Zuschuss 258.000 -143.700 1.904.000 4.650.000 6.668.300 
Auftragsbindung 
VE 2020 kw  450.000*   450.000 
VE 2021 kw   2.300.000  2.300.000 
Jahr 2020 2021 2022 2023 Gesamt 
Auszahlungen 0 0 250.000 800.000 1.050.000 
Einzahlungen 0 0 142.500 456.000 598.500 
Zuschuss 0 0 107.500 344.000 451.500 
12/13
VE 2022 kw    4.500.000 4.500.000 
Angaben in € brutto 
 
 
 
 
* Der benötigte Mittelbedarf i.H.v. 450.000 € zur Auftragsbindung wird im Zuge der Planungs-
/Bauphase konkretisiert. Die Mittelbereitstellung erfolgt nach Bestätigung der Vorlage "VII-DS-00870 
Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur weiteren Umsetzung des Schul- und 
Kitabauprogrammes in 2020 i.V.m. überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO " in 
Höhe des tatsächlichen Bedarfes der erforderlichen Auftragsbindung. 
 
Jahr Zwischensumme 2024 Gesamt 
Auszahlungen 8.565.000 2.142.000 10.707.000 
Einzahlungen 1.896.700 2.845.100 4.741.800 
Zuschuss 6.638.300 -703.100 5.965.200 
VE 2020 kw 450.000  450.000 
VE 2021 kw 2.300.000  2.300.000 
VE 2022 kw 4.500.000 2.000.000 6.500.000 
       Angaben in € brutto 
 
Gegenwärtige Finanzierungsplanung der Jahresscheiben 2022-2026 zur Planung und 
Realisierung: 
PSP-Element „2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule“ (7.0001948)  
Jahr 2022 2023 2024 2025 2026 Gesamt 
Auszahlungen 200.000 485.000 2.150.000 2.975.000 363.000 6.173.000 
Einzahlungen 0 882.300 170.000 0 1.578.500 2.630.800 
Zuschuss 200.000 -397.300 1.980.000 2.975.000 -1.215.500 3.542.200 
VE 2021 kw 200.000 0 0 0  200.000 
VE 2022 kw 0 170.000 2.000.000 2.800.000  4.970.000 
Angaben in € brutto 
 
Die vollständige Einordnung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 
zum Doppelhaushalt 2021/2022 ff. innerhalb des Zuschussbudgets des Amtes für Jugend, 
Familie und Bildung. 
 
4.4 Folgekosten 
 
Die Höhe der Folgekosten wird im Rahmen des Baubeschlusses auf Grundlage der 
Entwurfsplanung eingeschätzt. 
 
 
13/13
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Etwaige Auswirkungen auf den Stellenplan werden im Baubeschluss ausgewiesen. 
 
6. Bürgerbeteiligung 
 
 bereits erfolgt     geplant     nicht nötig 
 
In einer frühzeitigen Planungsphase ist vorgesehen, ein Beteiligungsverfahren mit den 
Akteuren der Schule in Anlehnung an eine sogenannte Phase 0 durchzuführen. Diese 
Maßnahme wird vom Amt für Jugend, Familie und Bildung gesteuert. Dies beinhaltet im 
Wesentlichen die Ausgestaltung des Raumprogrammes im weiteren Verfahren, die innere 
Gestaltung der Gebäude und die Gestaltung der Freianlagen. 
 
 
7. Besonderheiten  
 
Durch den Auszug der Förderschulen besteht die Möglichkeit, den Gebäudeteil A ohne 
Auslagerung in zwei Abschnitten komplex zu sanieren. 
 
8. Folgen bei Nichtbeschluss 
 
 
Erfolgt keine Beschlussfassung zum Vorhaben, muss die Schule weiter unter den 
schlechten baulichen Bedingungen des Bestandsgebäudes verbleiben und eine 
Entwicklung zur 5-Zügigkeit ist nicht möglich. 
 
Anlagen: 
 
Luftbild