Sachstand Umsetzung/Veräußerung Container Barnet-Licht-Platz
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-F-07881-AW-01
Datum: 2019-04-29
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/5
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage Nr. VI-F-07881-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
 
Betreff: 
Sachstand Umsetzung/Veräußerung Container Barnet-Licht-Platz 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung  17.04.2019 schriftliche Beantwortung 
 
 
 
 
Sachverhalt:  
 
1. Sind die Container, die in der Anlage 1 zur „Verwendung der Container für soziale 
Zwecke“ vorgesehen sind, auf die betreffenden Sportplatzanlagen bzw. 
Liegenschaften der betreffenden Ämter, Feuerwehren, Vereine und der Franz-
Mehring-Schule geliefert worden? 
 
Branddirektion: 
FF Baalsdorf: Die Container hat der Feuerwehrverein selbst abgeholt. 
Feuerwehrtechnisches Zentrum: Die Container wurden geliefert. 
 
Amt für Stadtgrün und Gewässer: 
Neun Container sind der Abteilung Friedhöfe übergeben worden und auf dem Gelände des 
Südfriedhofes aufgestellt. Ein Container ist im Lager ASG aufgestellt. Baugenehmigungen 
liegen vor. 
 
Sozialamt: 
2 Container wurden provisorisch am Standort An den Tierkliniken 48, 04103 Leipzig 
abgestellt. Es handelt sich hierbei um 1 Lager- und einen Sanitärcontainer. Der 
Lagercontainer soll künftig neben den Technikcontainern (rechts neben Haus 14) aufgestellt 
werden. Für den Sanitärcontainer gibt es derzeit noch keinen konkreten neuen Standort. 
 
Stadtplanungsamt: 
Dem Verein Zaubergarten e. V. wurden 6 Container zur Verfügung gestellt. 
 
Amt für Sport: 
46 Container hat das Amt im August 2018 auf die jeweiligen Anlagen logistisch umgesetzt, 
damit Baufreiheit am Barnet-Licht-Platz entstehen konnte. 
 
Schulen 
geliefert und in Betrieb sind: 
 
Neuen Nikolaischule, Schönbachstraße 17     2  Lagercontainer 
 
2/5
Clara Wieck Schule, Hort, zusätzliche 
Außenanlage Zittauer Str. 2a 2 
Sanitärcontainer für 
Hortnutzung 
   
Franz-Mehring-Grundschule, Gletschersteinstr. 9 1  Lagercontainer 
   
Brüder-Grimm-Grundschule, Goldsternstr. 23  1 Spielgerätehaus 
      
74. Schule, Stünzer Str. 16 2  Lagercontainer 
      
Käthe-Kollwitz-FÖZ, Karl-Vogel-Str. 17-19 1  Lagercontainer 
 
Conne Island                                                               2 Lagerconatainer geplant, durch  
                                                                                           mutmaßlichen Diebstahl nicht  
                                                                                           übergeben 
 
Der städtische Bauhof Leipzig/Liebertwolkwitz hatte 2 Sanitärcontainer angefragt. Es  
standen jedoch keine mehr zur Verfügung. 
2. Wurden Firmen beauftragt, welche die Inbetriebnahme und den Anschluss der 
Container planen und durchführen? 
Es wurde zentral ein Transportunternehmen beauftragt, das die Lieferung koordiniert und 
vollzogen hat, sofern notwendig wurden Fachfirmen (Elektro- und Sanitärleistungen) 
beauftragt. 
Branddirektion: 
FF Baalsdorf – nein 
Feuerwehrtechnisches Zentrum 
Für die Einholung einer Baugenehmigung wurde ein entsprechendes Planungsbüro 
beauftragt. Ebenso wird derzeit die Möglichkeit des Elektroanschlusses geprüft. Hier steht 
kurzfristig die Beauftragung einer Elektrofirma für die Umsetzung an. 
 
Amt für Stadtgrün und Gewässer: 
nicht zutreffend, ohne Medien, keine Anschlüsse vorgesehen 
 
Amt für Sport: 
Um eine nachhaltige Nutzung, die daraus folgenden technischen Anforderungen und den 
Betrieb im öffentlichen Raum gewährleisten zu können, hat das Amt für Sport das 
Planungsbüro HJW + Partner zur Erstellung der jeweiligen Baugenehmigung beauftragt. 
Weiterhin wurde das Planungsbüro HJW + Partner mit der Herstellung/Prüfung der 
Standsicherheit der Fundamente beauftragt.  
Zur Ermittlung der medientechnischen Versorgung wurde im Alfred- Kunze-Sportpark die 
Firma GEC GmbH beauftragt.  
Auf den Anlagen SPA Dortmunder Straße, SPA Wurzner Straße, SPA Teichstraße wurde zur 
Klärung der medientechnischen Versorgung die Firma IBB GmbH beauftragt. 
Auf der Grundlage der Planungen wurden ausführende Gewerke zur Aufstellung und 
Inbetriebnahme der Container vertraglich gebunden. 
 
Schulen: 
Die Sanitärcontainer am Hort der Clara-Wieck Schule wurden komplett überholt und für die 
Hortkinder ausgestattet. Für die anderen nicht relevant. 
 
3. Wie ist der aktuelle Sachstand zur Inbetriebnahme der Container 
(Aufschlüsselung entsprechend Ausführungen in Anlage 1)?   
 
Branddirektion: 
FF Baalsdorf 
Die Container dienen der FF als Lagerräume und sind in Betrieb/Nutzung. 
3/5
Feuerwehrtechnisches Zentrum 
Auch hier dienen die Container als Lager und sind in Betrieb/Nutzung. 
 
Amt für Stadtgrün und Gewässer: 
Der ASG-Lagercontainer ist in Betrieb. Bei den Containern auf dem Südfriedhof ist die 
Sicherung der Fenster und Türen, zur Sicherung des Lagerbestandes, noch auszuführen. 
 
Amt für Sport: 
Das Amt für Sport hat in der Bezugsvorlage 6 Standorte mit insgesamt 46 Containern  
benannt. Im Zuge der Umsetzung wurden die Container, welche ursprünglich auf der SPO 
Radrennbahn geplant waren, aber auf die SPO Nordanlage und dem Alfred- Kunze  
Sportpark verteilt, da die Bedarfe dort höher sind. Dem Amt für Sport war und ist es wichtig,  
die Container für Sportvereine in nachhaltiger Weise zur Verfügung zu stellen. Das erfordert  
teilweise wesentlichen baulich-technischen Aufwand mit entsprechendem Finanzbedarf. 
 
Alfred- Kunze- Sportpark  4 WC Container, 6 Duschcontainer, 8 Umkleidecontainer 
SPA Wurzner Straße   6 Dusch- und WC Container 
(gleichzeitig Unterstützung während Baumaßnahmen am Gebäude, Schulsport) 
SPA Dortmunder Straße 2 WC – Container, 2 Duschcontainer, 4 Umkleidecontainer 
(bislang keinerlei überdachte Infrastruktur, erhebliche Aufwertung) 
SPA Teichstraße  4 WC – Container, 2 Duschcontainer, 4 Umkleidecontainer 
SPA Lößnig    2 WC –Container 
(Schulsport, öffentlich zugängliche SPA) 
SPO Nordanlage   2 WC – Container 
 
Schulen: 
9 von ursprünglich 11 Containern sind in Nutzung. 
 
4. Wird die innere Aufarbeitung der Sanitär-Container durch die Stadt Leipzig 
finanziert, und welcher Zwischenstand ist diesbezüglich gegeben? 
 
Branddirektion: 
FF Baalsdorf: Trifft auf diese Container nicht zu. 
Feuerwehrtechnisches Zentrum: Trifft auf diese Container nicht zu. 
 
Amt für Stadtgrün und Gewässer: 
Keine Sanitärcontainer, nicht zutreffend. 
 
Amt für Sport: 
Die Aufstellung der Container und deren Nutzung auf den Sportanlagen gestaltete sich 
schwierig und konnte im verbleibenden Zeitraum des Haushaltsjahres 2018 nicht realisiert 
werden. Für die weitere nachhaltige Nutzbarmachung von Containern werden in 2019 noch 
finanzielle Mittel in Höhe von rd. 235.000 EUR benötigt: 
* 70.000 EUR für SPA Dortmunder Straße 
* 40.000 EUR für SPA Alfred-Kunze-Sportpark 
* 30.000 EUR für SPA Wurzner Str. 
* 95.000 EUR für SPA Teichstraße. 
In Abstimmung mit der Stadtkämmerei müssen in dieser Höhe Rückstellungen für 
unterlassene Instandhaltungen gebildet werden. Dafür werden nachstehende 
Deckungsmittel zur Verfügung gestellt: 
 
- Budget des Amt für Sport 2018:                                80.000 EUR 
- Budget des AGM 2018:                                             60.000 EUR 
- Stadtkämmerei ( Allgemeine Finanzwirtschaft):        95.000 EUR.   
  
Die entsprechenden Buchungen werden bis Ende April 2019 abgeschlossen. 
 
Schulen: 
4/5
Überholung und Ausstattung der Sanitärcontainer für den Hort wurden von der Stadt  
finanziert. Bei den Lager- und Spielgerätecontainern war keine Aufarbeitung notwendig und  
die Nutzung wurde durch die jeweilige Einrichtung eigenverantwortlich begonnen. 
 
5. Sollte es zu Verzögerungen gekommen sein, was sind die Gründe dafür? 
 
Branddirektion: 
FF Baalsdorf: Trifft auf diese Container nicht zu. Verzögerungen sind nicht bekannt. 
Feuerwehrtechnisches Zentrum: Trifft auf diese Container nicht zu. Verzögerungen sind nicht 
bekannt. 
 
Amt für Stadtgrün und Gewässer: 
Keine Verzögerung 
 
Amt für Sport: 
Nach Erteilung der ersten Baugenehmigung konnte im Dezember 2018 mit den Arbeiten  
am Standort (SPA Dortmunder Straße) begonnen werden. Die Firmen haben eine gute  
Auftragslage; dadurch gestaltet sich die Terminbindung mit den entsprechenden  
Unternehmen schwierig und es kommt zu Verzögerungen. Weiterhin sind die Liefertermine  
für Einbauteile recht schleppend. Der Finanzbedarf war zu klären. Zudem ist diese Aufgabe  
zusätzlich zu ohnehin geplanten Maßnahmen zu stemmen. 
 
Amt für Gebäudemanagement: 
Für das Kulturamt / Conne Island waren zwei Container geplant. Die Aufstellung verzögerte  
sich aufgrund einer umfangreichen Baumaßnahme der Wasserwerke im Zufahrtsbereich. 
Kurz vor Start des Transportes wurden die reservierten Container vom Barnet-Licht-Platz  
durch Unbekannte gestohlen. Damit war mangels vorhandener Container die Aufstellung 
gescheitert. 
 
Schulen: 
Entfällt 
 
6. Wann können die jeweiligen Container endgültig gesetzt werden? 
 
Branddirektion: 
FF Baalsdorf: Auf Punkt 3 wird verwiesen. 
Feuerwehrtechnisches Zentrum: Auf Punkt 3 wird verwiesen. 
 
Amt für Stadtgrün und Gewässer: 
Der Container im Lager ASG ist in Nutzung. Die 9 Container auf dem Südfriedhof werden ab 
dem 3. Quartal 2019 zur Einlagerung, z. B. von Sepulkralkultur, genutzt. 
 
Amt für Sport: 
SPA Dortmunder Straße   II/ 2019 
SPA Teichstraße   IV/2019 
SPA Wurzner Straße    II/ 2020 
SPA Alfred – Kunze – Sportpark  2019/2020   
 
Schulen:  
entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/5