Baubeschluss Sporthalle der Grundschule Marienbrunn, An der Märchenwiese 49 – Modernisierung Gebäudeinneres u. Teilmodernisierung Außenanlagen / Sportflächen
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07989
Datum: 2023-04-12
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/15 
 
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07989 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
Betreff: 
Baubeschluss Sporthalle der Grundschule Marienbrunn, An der 
Märchenwiese 49 – Modernisierung Gebäudeinneres u. 
Teilmodernisierung Außenanlagen / Sportflächen 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
DB OBM - Vorabstimmung 31.03.2023 Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Beschlussfassung 
FA Jugend, Schule und Demokratie 27.04.2023 Information zur 
Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau 02.05.2023 Information zur 
Kenntnis 
SBB Süd 09.05.2023 Information zur 
Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 11.04.2023: 
1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gem. Hauptsatzung § 21 (2) Nr. 2b 
in der zur Zeit gültigen Fassung) 
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.122.332 €. Der städtische Anteil 
beträgt 2.122.332 €. 
3. Die Auszahlungen für die Maßnahme sind im PSP-Element „GS Marienbrunn 
San.SH“ (7.0002323.700) i.H.v. 2.094.132€ wie folgt vorgesehen: 
Haushaltsjahr 2022:    113.725 €, 
Haushaltsjahr 2023:    169.012 €, 
Haushaltsjahr 2024:  1.411.951 €, 
Haushaltsjahr 2025:    399.444 €. 
Die Auszahlungen 2025 werden zur Haushaltsplanung 2025/26 entsprechend den 
dann geltenden Vorgaben der Methodik durch das Fachamt angemeldet. 
4. Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattung sind im PSP-Element 
Marienbrunner Schule (1.100.21.1.1.01.47) i. H. v. 28.200 EUR im Haushaltsjahr 
2024 vorgesehen. 
5. Für die Maßnahme sind im PSP-Element „GS Marienbrunn San.SH “ 
(7.0002323.700) folgende Verpflichtungsermächtigungen (VE) geplant: 
VE 2022, kassenwirksam 2024:    270.000 € 
VE 2023, kassenwirksam 2024: 1.007.600 € 
VE 2024, kassenwirksam 2025:    305.000 € 
6. Der Mehrbedarf im PSP-Element „GS Marienbrunn San.SH“ (7.0002323.700) i.H.v. 
162.551 € im Haushaltsjahr 2024 wird über die Inanspruchnahme der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO aus dem PSP-Element „GMS M.-
1 von 26 in Zusammenstellung
2/15 
 
Hermann-Str., KomplexS + Erw.“ (7.0002515.700) gedeckt. 
Die zusätzliche Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam 
2024 im PSP-Element „GS Marienbrunn San.SH“ (7.0002323.700) i.H.v. 270.000 € 
wird über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 
SächsKomHVO aus dem PSP-Element „Sporthalle für Gym. Thomasschule“ 
(7.0001659.700) gedeckt. 
Die zusätzliche Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam 
2025 im PSP-Element „GS Marienbrunn San.SH“ (7.0002323.700) i.H.v. 235.100 € 
wird über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 
SächsKomHVO aus dem PSP-Element „OS Jahrtausendfeld, NB + 3 Feld SH“ 
(7.0002504) gedeckt. 
7. Die im Haushaltsjahr 2025 ff. anteilig anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 53.252 € 
sowie ab dem Haushaltsjahr 2026 anfallenden Nutzungskosten i.H.v. 57.914 € 
werden innerhalb des Budgets des Fachamtes berücksichtigt. 
 
Räumlicher Bezug 
04277 Leipzig, Stadtbezirk: Süd, Ortsteil: Marienbrunn, LIGIS-ID: 002420g00102 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
x  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
  Sonstiges: 
 
Im Ortsteil Marienbrunn, am Standort An der Märchenwiese 49 befindet sich die 1960 
errichtete Marienbrunner Grundschule mit integrierter Sporthalle sowie dazugehörigen 
Sportfreiflächen. 
 
In 2021 wurden diverse bauliche und technische Mängel an der Sporthalle und 
Sportfreiflächen durch die Unfallkasse Sachsen aufgezeigt, was zu einer Schließung der 
Sporthalle für den Schulsport führte. Die Planung einschließlich der Baugenehmigung zur 
Behebung der Mängel wurde bis Ende 2022 fertiggestellt. Mit der Umsetzung der geplanten 
Baumaßnahmen wird die Sporthalle und die Außensportflächen den Anforderungen der 
Unfallverhütungsvorschriften, Brand- und Gesundheitsschutz wieder gerecht. Eine Nutzung 
und Inbetriebnahme durch den Schulsport kann voraussichtlich im I. Quartal 2025 erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 26 in Zusammenstellung
3/15 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
x  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen 2024 2024 28.200 1.100.21.1.1.01.47 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen 
2022 
2023 
2024 
2025 
2022 
2023 
2024 
2025 
 
   113.725 
   169.012 
1.411.951 
   399.444 
 
7.0002323.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 
2025 
2026 ff. 
2025 
 
53.252 
57.914 1.100.21.1.1.01.47 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  x nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan x nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 26 in Zusammenstellung
4/15 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
x Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
 Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region x Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
 Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 von 26 in Zusammenstellung
5/15 
 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich  erneuerbar X fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich  ja X nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich  ja X nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich  ja X nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz  ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer X nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung X ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
  ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
  wird vorgelegt mit: ________________ (z. B. Planungsbeschluss, Baubeschluss, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss) 
   
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d. 
Task Force Schulhausbau und Kita statt. 
Es handelt sich um die innere Sanierung der Sporthalle sowie Teilbereichen der Sportflächen 
im Außenbereich. Zur Weiternutzung der Halle und des Außenbereichs müssen primär die 
Vorgaben der Unfallkasse Sachsen umgesetzt werden. Die geplanten Maßnahmen haben 
daher keine erhebliche Relevanz zur Klimawirkung. 
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
entfällt  
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
entfällt 
 
  
III.   Strategische Ziele  
Der Beschluss dient der Absicherung des Schulsports sowie der Gewährleistung des 
Vereinssports. 
 
 
  
5 von 26 in Zusammenstellung
6/15 
 
IV.  Sachverhalt  
 
1.  Anlass  
 
1.1 Grundlagen 
Die Schulsporthalle wurde 2021 durch die Unfallkasse Sachsen gesperrt. Zur 
Wiederaufnahme der Nutzung ist eine dringende Beseitigung der Mängel unabdingbar. 
 
1.2 Ziel und Entwicklungskonzeption 
Für die Marienbrunner Schule ist gemäß Schulbaustrategie (VII-DS-07361) eine 
Komplexsanierung mit Planungsbeginn ab 2025 geplant. Der Baubeginn soll 2028 erfolgen. 
Die Komplexsanierung kann nur mit einem zur Verfügung stehenden Auslagerungsobjekt 
durchgeführt werden, welches die Containeranlage in der Franzosenallee (ehemalige 31. 
Schule) sein wird. Aufgrund der derzeit stattfindenden Komplexsanierung und Erweiterung 
des Schulobjekts Schwarzenbergweg, befindet sich die Heinrich-Mann-Schule in der 
Franzosenallee (VII-DS-04932). Danach werden die Schulcontainer Franzosenallee 
aufgrund der Komplexsanierung an der Schule Connewitz der Interimsstandort für ebendiese 
(VII-DS-07445) genutzt. Erst mit Fertigstellung der Komplexsanierung der Schule Connewitz 
steht das Auslagerungsobjekt Franzosenallee für die Marienbrunner Schule zur Verfügung.  
Die Sanierung der Sporthalle wird aufgrund der nicht notwendigen Auslagerung und der 
derzeit vorhandenen Sperrung unabhängig von der Komplexsanierung betrachtet und bereits 
jetzt durchgeführt. 
 
1.3 Beschreibung des IST-Zustandes 
Die Grundschule wurde in traditioneller monolithischer Mauerwerksbauweise mit 
Satteldächern auf Grundlage eines wiederverwendungsfähigen Typenprojekts Anfang der 
60er Jahre für ca. 240 Schüler errichtet. Sie beherbergt neben der integrierten Sporthalle 
auch einen separaten Hortbereich. Das Ensemble ist kein Kulturdenkmal. Für die gesamte 
Schule erfolgte 2010 die Sanierung der Gebäudehülle. Zudem wurde eine umfassende 
Brandschutzsanierung durchgeführt. In 2015 wurden die WC-Anlagen erneuert. Eine 
behindertengerechte Nutzung wurde bisher nicht berücksichtigt. Der Innenbereich der 
Sporthalle sowie die Außenanlagen sind weitestgehend unsaniert. Die Sporthalle besitzt 
keine notwendigen Prallwände. Sportgeräte wie Kletterstangen und Basketballkörbe sind 
defekt. Der Hallenboden ist mangelhaft und zudem beschädigt. Das an die Halle 
angrenzende Sportgerätelager besitzt kein notwendiges Geräteraumtor. Auch die Dusch- 
und Umkleidebereiche entsprechen nicht mehr den zeitgemäßen Standards für Hygiene und 
Unfallschutz. Die beiden Außentreppen an den Geländeböschungen zur Erschließung der 
Sportfreiflächen, die teilweise defekten Flächeneinfassungen und der veraltete Tennebelag 
der Spielfelder entsprechen nicht mehr den unfalltechnischen Anforderungen.  
 
1.4 Ableitung des Bedarfs 
Die Sporthalle wurde aufgrund zuvor genannter unfalltechnischer Mängel Anfang 2021 durch 
die Unfallkasse Sachsen gesperrt.  
Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die Sanierung des Sporthallenbereiches mit Sozialtrakt 
unabdingbar ist. Weiterhin sind Maßnahmen an den Sportfreiflächen erforderlich um einer 
drohenden Sperrung der Anlage zu entgehen. 
 
1.5 Notwendigkeit / Dringlichkeit der Baumaßnahme 
Die Maßnahme dient der Sicherstellung des Schulsports am Standort. Ohne Beseitigung der 
Mängel, bleibt die Sporthalle geschlossen und steht nicht mehr für den Schulsport zur 
Verfügung. 
 
6 von 26 in Zusammenstellung
7/15 
 
1.6 Alternativlösungen 
Es gibt keine Alternativen. Die Maßnahmen dienen dem Erhalt und der Weiternutzung des 
Gebäudes und einem Teil der Außensportflächen. Neben dem Schulsport wird die Sporthalle 
auch von den ansässigen Vereinen genutzt und gilt als wichtiger Identifikationsort für den 
Ortsteil Marienbrunn. 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme  
 
2.1 städtebauliche Einordnung 
Die bestehende Grundschule befindet sich im Leipziger Südosten im Ortsteil Marienbrunn 
am östlichen Ende der Märchenwiese und bildet dort einen städtebaulichen Abschluss. Die 
Bebauung bildet ein Schulhort- und ein Sporthallenflügel, welche jeweils rechtwinklig über 
einen eingeschossigen Verbindungsbau an den Hauptflügel der Schule angeordnet sind. Die 
3 Hauptkörper umfassen dabei den Schulhofbereich. Im östlichen Bereich des Grundstücks 
befinden sich die Außensportflächen. 
 
2.2 Erläuterung der Planung 
Mit der inneren Sanierung der Sporthalle sollen die baulichen und unfalltechnischen Defizite 
beseitigt werden. Zudem wurde eine barrierefreie Nutzung der Sporthalle berücksichtigt. 
Weiterhin wurde aufgrund der notwendigen Neustrukturierung und teilweise Umnutzung der 
Räume im Funktionalbereich eine Neubewertung des bestehenden Brandschutzkonzeptes 
notwendig. Daraus ergeben sich weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes 
und der Rettungswegsituation. Der Gebäudeabschnitt Sporthalle ist somit für die zukünftig 
geplante Komplexsanierung des Schulensembles funktional, barrierefrei sowie 
brandschutztechnisch integrierbar vorgerichtet.  
Dies betrifft in gleichem Maße die Planung der Sportfreiflächen im Außenbereich mit u.a. der 
Erneuerung des Kleinspielfeldes, der Weitsprunganlage und den notwendigen Rampen- und 
Treppenanlagen. 
 
KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276) 
- Herrichten Geländeoberflächen mit Rodung von Bäumen und Strauchflächen 
- Abbruch von Zäunen und befestigter Flächen 
 
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) 
- Abbruch von Teilbereichen der Bodenplatte zur Herstellung der Sanitärrohrgräben im 
westlichen Sanitärbereich 
- Abbruch Fußbodenaufbauten westlicher Sanitärbereich in Erd- u. Obergeschoss 
- Erneuerung Bodenplatte sowie Fußböden mit Abdichtung u. Dämmung im westlichen 
Sanitärbereich Bereichen 
- Abbruch u. Erneuerung des kompletten gedämmten Sporthallenbodens 
- Aufarbeitung der Sporthallenholzfenster sowie Nachrüstung elektrischer Antriebe zur  
- Gewährleistung der natürlichen Belüftung der Halle 
- Anpassung bzw. Neueinbau von bestehenden Türen u. Fenstern zur Gewährleistung 
von Brandschutz u. Barrierefreiheit 
- Umbau der bestehenden Treppeninnengeländer entsprechend Anforderungen 
Unfallschutz 
- Errichtung einer Fluchttreppe (Stahlkonstruktion) an der Giebelwestseite der Halle zur 
Sicherstellung des zweiten Rettungsweges aus dem Obergeschoss 
- Neuanstrich u. Putzausbesserung der Giebelaußenwand Westseite 
- Einbau einer umlaufenden Sporthallenprallwand 
- Eingriffe in tragende Wände entsprechend funktionaler Raumanforderungen sowie zur 
Befestigung der Basketballkörbe im Hallenbereich 
7 von 26 in Zusammenstellung
8/15 
 
- Neubau Innenwände u. Verkleidung Haustechnik als Trockenbaukonstruktionen  
- Erneuerung sämtlicher Wandinnenoberflächen entsprechend funktionaler 
Anforderungen (Ausbesserungsmaßnahmen u. Neuanstrich bzw. neue Fliesenbeläge) 
- Erneuerung sämtlicher Fußbodenbeläge entsprechend funktionaler Anforderungen 
(Linoleum o. Fliesen) mit Ergänzung Sauberlaufzonen in Zugangsbereichen 
- Einbau ballwurfsichere Akustikdecke für den Hallenbereich 
- Einbau Direktbekleidung Akustikplatten in Umkleidebereichen  
- Neueinbau Unterhangdecken in Obergeschoss zur Verkleidung der Lüftungsleitungen, 
ansonsten Putzausbesserungen u. Anstrich für sichtbare Deckenbereiche Erdgeschoss 
- Neueinbau Scherentreppe für Dachraumzugang 
- Aufarbeitung u. Herrichtung zweier Räume im Untergeschoss als neue Technikräume 
- Einbau neuer Sportgeräte für den Hallenbereich 
- Einbau digitale Schließanlage 
 
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) 
HLS 
- Erneuerung Schmutzwasserleitungssystem mit Erneuerung Grundleitungen 
- Erneuerung Trinkwassernetz sowie Erneuerung vorhandene Trinkwasserzuleitung aus 
Verbindungsbau zu Schulhauptflügel 
- neue altersgruppengerechte Sanitärausstattung sowie Neuerrichtung Behinderten-
Sanitärbereich (variable Nutzung durch Grundschüler/Erwachsene Vereinsmitglieder) 
- Wärmeerzeugung aus Schulgebäude bleibt erhalten 
- Erneuerung Wärmeversorgungsnetz mittels Fußbodenheizung für Sporthalle sowie 
Umkleide- u. Sanitärbereiche, Neuinstallation Plattenheizkörper für Geräteräume, 
Archiv, Putzmittelraum, Flur 
- Neuinstallation lufttechnische Anlagen für Umkleide- u. Sanitärbereiche 
- Neuausstattung mit Feuerlöschern gemäß Brandschutzanforderungen 
 
ELT 
Stromversorgung erfolgt weiterhin aus bestehenden Schulflügel, jedoch Neuerrichtung  
- Unterverteilung für Sporthallenbereich  
- Neuerrichtung Beleuchtungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage (unter 
Berücksichtigung der Ballwurfsicherheit für den Hallenbereich)  
- Neuinstallation Gruppenbatterieanlage im Untergeschoss für alle 
Notbeleuchtungsanlagen 
- Blitz- u. Erdungsanlage bleibt erhalten 
- Neuerrichtung Klingelanlage sowie Rufanlage für Behinderten-WC 
- Erweiterung Uhrenanlage an bestehendes System 
- Neuinstallation Vorrüstung für spätere Aufschaltung Sprachalarmzentrale 
- Anbindung Sporthallenbereich an vorhanden Hausalarmanlage mit Umsetzung der 
Bestandszentrale in einen separaten Technikraum im Untergeschoss 
- Neuerrichtung Einbruchmeldeanlage  
- Weiternutzung bestehender Telekommunikationsanschluss mit Aufbau dienstneutralen  
- Netz und Neuerrichtung Datenschrank 
- Neuerrichtung Gebäudeautomation 
 
 
 
 
 
 
 
8 von 26 in Zusammenstellung
9/15 
 
 
KG 500 Außenanlagen (DIN 276) 
Anzahl PKW-Stellplätze Anzahl Fahrrad-Stellplätze 
entsprechend Bestand – keine  
Veränderung jedoch 1 neuer 
Behinderten- 
Stellplatz    
entsprechend Bestand – keine  
Veränderung  
 
- Erneuerung Kleinspielfeld in Kunststoffbelag mit Ballfangzaun  
- Erneuerung Weitsprunganlage mit Anlaufbahn in Kunststoffbelag 
- Neuerrichtung befestigte Aufstell- u. Gymnastikfläche 
- Neuerrichtung barrierefreier Zugang vom süd-östlichen Hallenzugang zu 
Außensportflächen 
- Neuschaffung barrierefreier Stellplatz in Schulhofbereich 
- Erneuerung befestigter Zuwegungsflächen, Außentreppen 
- Erneuerung nördliche Wirtschaftszufahrt zu Sportfreiflächen 
- Neuerrichtung Unterstellgebäude mit Lager für Außensportgeräte 
- Neupflanzung von Bäumen und Gehölzflächen aufgrund notwendiger Rodungen 
- Neuerrichtung Drainagesystem für Sportfeld u. Versickerungsmulde mit 
Bodenaustausch 
- Erneuerung beschädigte Zaunanlage im Südbereich, sowie Erneuerung mit Versetzung 
auf Grundstücksgrenze im Ostbereich des Grundstücks zur Einpassung des neu zu 
errichtenden Sportfeldes 
 
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276) 
Die KG 600 umfasst: 
- die beweglichen Einrichtungsgegenstände (Sportlehrertische, Schränke, Regale etc.) 
- die beweglichen Sportgeräte 
 
Kosten für Kunst am Bau wurden bei der Maßnahme nicht berücksichtigt, da dies erst im 
Rahmen der geplanten Gesamtsanierung des Schulgebäudeensembles erfolgen soll. 
(Planungsbeginn ab 2025) 
 
2.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Maßnahme 
Mit der inneren Modernisierung der Sporthalle und der Erneuerung von Teilbereichen der 
Sportfreifläche erfolgt eine nachhaltige Entwicklung des Schulstandortes der Marienbrunner 
Grundschule. Die Maßnahmen bilden den baulichen und funktionalen Rahmen für einen 
modernen und zeitgemäßen Schul- und Vereinssport. Lehrer, Schüler sowie 
Vereinsmitglieder erhalten optimale Bedingungen. 
 
2.4 Eigentumsverhältnisse 
Gemarkung Connewitz (0404) 
Flurstücksnummer 1101/2 
Flurstücksgröße in m² 15.183 
Eigentum Stadt Leipzig  
 
 
 
 
 
 
 
9 von 26 in Zusammenstellung
10/15 
 
 
2.5 Energiekonzept 
Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant. Die Modernisierung der Fassaden 
und Dächer für das gesamte Schulgebäude erfolgten bereits im Jahr 2010. Bei der einzig 
relevanten Änderung, der Erneuerung des Sportbodenaufbaus, werden die derzeit gültigen 
Anforderungen des GEG eingehalten. Auch werden bei den geplanten haustechnischen 
Maßnahmen die heutigen energetischen Standards berücksichtigt. (Dämmung neuer 
Leitungen, Neuinstallation LED-Beleuchtung, wassersparende Armaturen etc.) 
 
2.6 barrierefreies Bauen 
Die Anforderungen an eine barrierefreie Nutzung der Sporthalle wurden nach den 
Möglichkeiten des Bestands in der Planung berücksichtigt. Die barrierefreie Erschließung 
erfolgt über den Hofbereich. Der bestehende Verbindungsflur zur Halle ist ebenfalls 
barrierefrei erschließbar. Im Erdgeschoss der Halle wird ein neuer behindertengerechter 
Sanitär- bzw. Umkleidebereich integriert.  
 
2.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Eine Beteiligung der Kinder für die Gestaltung im Gebäudeinneren wird geprüft. Die 
Freiflächen des Schulgeländes werden geöffnet, es sei denn, dem stehen schwerwiegende 
Gründe entgegen. 
 
  
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
Baubeginn 01/2024 
Fertigstellung 01/2025 
Nutzungsbeginn 02/2025 
 
  
4.  Finanzielle Auswirkungen  
 
4.1  Kosten nach Kostengruppen 
Kostenermittlungsstufe nach DIN 276 vom 
Kostenberechnung 19.10.2022 
 
 
Kostengruppe
100 Grundstück 0,00
200 Herrichten und Erschließung 22.424,75
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 654.385,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen 411.744,76
500 Außenanlagen 391.301,21
600 Ausstattung und Kunstwerke 42.600,00
davon investiv 14.400,00
davon konsumtiv 28.200,00
davon Kunst am Bau 0,00
700 Baunebenkosten 535.000,00
Summe 2.057.455,72
134.873,95
Leistungserstattung des Amtes für 
Gebäudemanagement fiktiv
10 von 26 in Zusammenstellung
11/15 
 
 
 
 
 
4.2  Fördermittel 
Die Maßnahme ist nach den derzeitig verfügbaren Förderprogrammen „SchulInfraVO“ und 
„FöriGanzInvest“ grundsätzlich förderfähig.  
Nach aktuellem Stand ist die Maßnahme jedoch noch nicht für eine Förderung vorgesehen. 
 
 
4.3 Übersicht Kosten und Haushaltseinordnung 
Die aktuelle Bau- und Finanzierungsplanung stellt sich wie folgt dar: 
 
PSP-Element „GS Marienbrunn San.SH“ (7.0002323) 
 
 
11 von 26 in Zusammenstellung
12/15 
 
 
 
 
 
Abweichend zur Haushaltsplanung sind in 2024 zusätzliche Mittel i.H.v. 162.551 € 
erforderlich. Die Deckung erfolgt über die Inanspruchnahme der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO aus dem PSP-Element „GMS M.-Hermann-
Str., KomplexS + Erw.“ (7.0002515.700). 
 
Begründung der Deckungsquelle „GMS M.-Hermann-Str., KomplexS + Erw.“ 
(7.0002515.700): 
Die Mittel werden gemäß Planungsbeschluss VII-DS-08026 nicht in 2024 benötigt. 
 
Da während der vorläufigen Haushaltsführung Verpflichtungsermächtigungen im 
Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam 2024 nicht in Anspruch genommen werden dürfen und 
die vertragliche Bindung der Planungsleistung jedoch vor dem Juni 2023 erfolgen muss, wird 
auf eine Verpflichtungsermächtigung Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam 2024 
12 von 26 in Zusammenstellung
13/15 
 
zurückgegriffen. 
Die Deckung erfolgt über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach 
§ 20 SächsKomHVO aus dem PSP-Element “Sporthalle für Gym. Thomasschule“ 
(7.0001659.700). 
 
Begründung der Deckungsquelle “ Sporthalle für Gym. Thomasschule“ (7.0001659.700): 
Aufgrund der Überarbeitung der Schulbaustrategie erfolgte kein Maßnahmenbeginn in 2022. 
Eine Mittelbindung in Form einer Verpflichtungsermächtigung  wurde nicht benötigt.  
 
Zur Auftragsbindung wird eine zusätzlich Verpflichtungsermächtigung 2024 kassenwirksam 
in 2025 über 235.100 € benötigt. Die Deckung erfolgt über die Inanspruchnahme der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO aus dem PSP-Element: 
„OS Jahrtausendfeld, NB + 3 Feld SH“ (7.0002504). 
 
Begründung der Deckungsquelle „OS Jahrtausendfeld, NB + 3 Feld SH“ (7.0002504): 
Der Schulstandort Jahrtausendfeld ist derzeit noch nicht in städtischem Eigentum. Es ist 
davon auszugehen, dass ein Planungsbeginn regulär frühestens in 2025 beginnen wird. Die 
Verpflichtungsermächtigung 2024 kassenwirksam 2025 ist daher nicht erforderlich. 
 
Die im Rahmen der Baubeschlussfassung benötigten Mittel für 2025 werden zur 
Haushaltsplanung 2025/2026 entsprechend den Vorgaben der Methodikvorlage prioritär 
angemeldet. Die in der Finanzplanung aufgezeigte Preisanpassung ab dem 2. Jahr i.H.v. 3% 
sind kumulativ berücksichtigt. 
 
Da der Nutzungsbeginn ab dem 01.02.2025 vorgesehen ist muss die Beschaffung der 
konsumtiven Ausstattung in 2024 erfolgen. 
Die Mittel für die konsumtive Ausstattung i. H. v. 28.200 € im Haushaltsjahr 2024 werden als 
außerplanmäßige Aufwendungen nach § 79 SächsGemO auf dem PSP-Element 
„Marienbrunner Schule“ (1.100.21.1.1.01.47) über die Kostenstelle „unterjährige 
Finanzierung formale Deckung im ErgHH“ (1098620000) zur Verfügung gestellt. In gleicher 
Höhe erfolgt eine Sperre auf dem PSP-Element „GS Marienbrunn San.SH“ (7.0002323). 
 
Die im Haushaltsjahr 2025 ff. entsprechend Anlage 1 anfallenden Folgekosten werden 
zukünftig innerhalb des Budgets des Fachamtes finanziert und durch das Fachamt 
entsprechend bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. 
 
4.4 VgV-Betrachtung / Planungsbeteiligte 
Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft. 
Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. 
Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte 
Objektplanung nach § 33 Eßmann Gärtner Nieper Architekten GbR, 
Gabelsbergerstraße 1a, 04317 Leipzig 
Freianlagen nach § 38  Sven Reuter Frei Räume 
Beerendorfer Straße 1, 04509 Delitzsch 
Tragwerksplanung nach § 49  Gruner GmbH 
Dufourstraße 28, 04107 Leipzig 
Technische Ausrüstung nach § 53  ZBP Zimmermann und Becker GmbH, 
Martin-Luther-Ring 12, 04109 Leipzig 
 
4.5 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 
Das Gebäude ist in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt. 
13 von 26 in Zusammenstellung
14/15 
 
Die Maßnahme der Vorlage ist eine Modernisierung ohne Flächenzuwachs. 
Die Nutzungskosten sind in der Anlage 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr 
ab 2026 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
34.845 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
23.069 
Summe für das volle Jahr: 
57.914  
 
Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.02.2025 in Betrieb. Die anteiligen 
Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen. 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten in EUR 
0 
Kostengruppe 300 Betriebskosten in EUR 
32.105 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten in EUR 
21.147 
Summe für das anteilige Jahr: 
53.252 
 
4.6 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die 
DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. 
In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z. B. 
KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. 
Kennwerte des Vorhabens: NUF 376 m² 
BGF 717 m² 
BRI 3.426 m³ 
 
KG 300 + 400 1.066.129 EUR 
 
BKI – Kennwertvergleich  
Für das Vorhaben werden als Vergleich die oberen Werte aus BKI Gebäude 2.Q. 2022 
Altbau für Modernisierung von Sporthallen angesetzt: indiziert auf 3.Q. 2022: 1.723 €/m² 
 Kennwerte des 
Vorhabens 
überschreitet (>)  
 
unterschreitet (<) 
 
stimmt mit dem 
Kennwert überein (=) 
Bis-Wert      Bemerkungen 
KG 300 + 400/BGF 1.487 €/m² < 1.723 €/m² siehe unten 
 
Die Kennwerte des Vorhabens unterschreiten den BKI-Kennwert, da die Außenhülle 
(Fassaden und Dach) bereits saniert wurden. Aufgrund der nutzerspezifischen Bauaufgabe 
in Verbindung mit dem besonderen Gebäudetypus ist ein Vergleich mit anderen Maßnahmen 
aber nur annäherungsweise möglich. 
 
Spezifischer Kennwertvergleich mit einem städtischen Projekt:  
Der Vergleich mit einem ähnlichen und kürzlich abgeschlossenen Projekt in Hinblick auf 
Maßnahmenumfang und Gebäudetyp liegt nicht vor. 
14 von 26 in Zusammenstellung
15/15 
 
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
keine  
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  bereits erfolgt   geplant x  nicht nötig 
 
7.  Besonderheiten   
keine  
 
 
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Bei Nichtbeschluss können die erforderlichen Maßnahmen für eine Wiederinbetriebnahme 
der Sporthalle nicht umgesetzt werden. Die Halle bliebe geschlossen. Damit wäre die 
Durchführung von Schulsport am Standort weiterhin unterbunden.   
 
 
Anlage/n 
1 Anlage1-Folgekosten (öffentlich) 
 
2 Anlage2-Lageplan mit Sportfreiflächen (öffentlich) 
 
3 Anlage3a-Grundrisse (öffentlich) 
 
4 Anlage3b-Schnitte (öffentlich) 
 
5 Anlage3c-Ansichten (öffentlich) 
 
 
15 von 26 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
Marienbrunner Schule 1-Feld-Sporthalle 
Marienbrunner Schule Nutzung 
An der Märchenwiese 49 04277 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Teilmodernisierung Gebäudeinneres + Freianlagen 
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 07.03.2023 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21. 1.1.01.47 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Marienbrunner Schule 1.10 0.21.1.1.01.47 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 486 446 Marienbrunner Schule 1.100. 21.1.1.01.47 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.0 1.47 4241 9140 
313 Versorgung Gas 4.448 4.077 Marienbrunner Schule 1.10 0.21.1.1.01.47 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Marienbrunner Schul e 1.100.21.1.1.01.47 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Marienbrunner Schule 1.100 .21.1.1.01.47 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.2 1.1.1.01.47 4241 9140 
316 Versorgung Strom 1.451 1.330 Marienbrunner Schule 1.1 00.21.1.1.01.47 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Marienbrunner Schule 1.100 .21.1.1.01.47 0
310 Versorgung 6.385 5.853 
321 Entsorgung Schmutzwasser 475 436 Marienbrunner Schul e 1.100.21.1.1.01.47 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Marienbrunner Schule 1.100 .21.1.1.01.47 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 500 458 Marienbrunner Schule 1.100.21 .1.1.01.47 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Marienbrunner Schule 1.100. 21.1.1.01.47 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 325 298 Marienbrunner Schule 1.1 00.21.1.1.01.47 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 100 92 Marienbrunner Schule 1.1 00.21.1.1.01.47 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 200 183 Marienbrunner Sc hule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9910 
320 Entsorgung 1.600 1.467 
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 8.564 7.851 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 525 481 Marienbrun ner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Marienbrunner Sc hule 1.100.21.1.1.01.47 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 1.098 1.007 Marie nbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 2.000 1.833 Mari enbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 1.284 1.177 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 424 1 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Marienbrunner S chule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Marienbru nner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Marienbr unner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 2.000 1.833 Marienbrun ner Schule 1.100.21.1.1.01.47 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 15.471 14.182 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Marienbru nner Schule 1.100.21.1.1.01.47 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 1.968 1.968 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 424 1 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Marienbrunner S chule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Marienbrunner Schule 1 .100.21.1.1.01.47 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 2.344 2.149 M arienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Marienbrunner Schule 1 .100.21.1.1.01.47 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 660 605 Marie nbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 4.973 4.722 
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
16 von 26 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 1.000 917 Marienbrunner Sc hule 1.100.21.1.1.01.47 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 2.250 2.063 Marie nbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 480 440 Marien brunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 350 321 Marien brunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4211 2000 
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 4.080 3.740 
361 Dienste Kontrollen 1.000 917 Marienbrunner Schule 1.1 00.21.1.1.01.47 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 1.335 1.224 Marienbrunner  Schule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1 .1.01.47 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 2.335 2.140 
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Marienbrunner Sc hule 1.100.21.1.1.01.47 0
379 Einnahme 0 0 0 Marienbrunner Schule 1.100.21.1.1.01.47 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 34.845 32.105 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 7.853 7.198 Grundschulen in öff. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 9.882 9.058 Grundschulen in öff. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 4.696 4.304 Grundschulen in öff. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 639 586 Marienbrunner Sch ule 1.100.21.1.1.01.47 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 23.069 21.147 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.02.2025 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200 12 
KG 300 11 
KG 400 11 
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200 1,00 
KG 300 0,92 
KG 400 0,92 
Inspektion, Wartung 
Seite 2
17 von 26 in Zusammenstellung
18 von 26 in Zusammenstellung
19 von 26 in Zusammenstellung
20 von 26 in Zusammenstellung
21 von 26 in Zusammenstellung
10 m0 m
Grundschule
Hort
Sporthalle
N
04092 LEIPZIG
NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement -
STADT LEIPZIG
 Planbezeichnung
 Maßstab: Datum: gezeichnet:  Format:
 Datei:  Blattnr.:
 Uebersicht
 Architekt
 Auftraggeber
 Objekt
 Fachplaner
 Leistungsphase
Tel.:
Fax.:
AWE A2
Tel.:
Email:
Fax.:
[TELEFONNUMMER ENTFERNT] - 98298-23
[E-MAIL ENTFERNT]
Eßmann | Gärtner | Nieper
Architekten GbR
Gabelsbergerstr. 1a
04317 Leipzig
Grundriss DG
Amt für Gebäudemanangement
Prager Str. 118-136, 04317 Leipzig
Stadt Leipzig
2201_LP3 Sanierung Sporthalle
Entwurfsplanung
BAUVORHABEN:
2201-Marienbrunn
Teilmodernisierung Gebäudeinneres
An der Märchenwiese 49
04277 Leipzig
Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich
am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und
Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den
Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den
ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die
Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
1:10006.09.2022
A
C
B
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
H
12
12
13
13
14
14
14
14
E
D
F
G
A
BB
CC
DD
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,5 0 2,50
35,74
35,365 375
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,5 0 2,50
35,74
565 9,76 615
565 1,13 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,13 615
10,94
565 4,475 20 40
1,10
20
40
1,10
4,085 615
05
22 von 26 in Zusammenstellung
23 von 26 in Zusammenstellung
24 von 26 in Zusammenstellung
25 von 26 in Zusammenstellung
26 von 26 in Zusammenstellung