Baustellenabsperrung am Lindenauer Markt
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-08445-AW-01
Datum: 2023-04-17
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-F-08445-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
 
Betreff: 
Baustellenabsperrung am Lindenauer Markt 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 19.04.2023 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
 
1. Warum kommt es zu den großen Lücken im Bauablauf? Warum muss 
während der kompletten Bauzeit die Straße im fraglichen Abschnitt der 
Straße "Lindenauer Markt" gesperrt bleiben? 
 
Die Baustellenabsperrungen im öffentlichen Verkehrsbereich des Lindenauer 
Marktes sind durch die Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB) veranlasst bzw. für 
den ganzen Zeitraum beim Verkehrs- und Tiefbauamt beantragt worden. 
 
Die LVB hat ein neues Gleichrichterunterwerk errichtet, welches zum Betrieb der 
Versorgung des Öffentlichen Personennahverkehrs dient. Die Errichtung und 
Herstellung bedarf der Verlegung von unterirdischen Leitungen, wofür eine Öffnung 
der öffentlichen Straße erforderlich wurde. 
 
Die LVB nimmt dazu wie folgt Stellung: 
Es sind keine großen Lücken im Bauablauf aufgetreten. Der Eindruck kann für 
Außenstehende aber entstehen, da nach der Kabelverlegung am Lindenauer Markt wenig 
Aktivität zu erkennen ist und die Sperrung aufrechterhalten wird. 
Die Aufrechterhaltung der Vollsperrung ist erforderlich, da die Umbindegrube für die 
komplette Gleichstromtrasse (12 GS-Kabel) am Lindenauer Markt nicht geschlossen werden 
kann. 
Der Deckenschluss ist erst nach dem Probebetrieb und der endgültigen Ausschleifung des 
Bestandsunterwerkes sowie der Einschleifung des neuen Gleichrichterunterwerkes möglich. 
Da für den Probebetrieb sowie die Ein- und Ausschleifung jedes Kabel einzeln geprüft, 
abgeschalten und umgebunden werden muss, nimmt dies einen gewissen Zeitraum in 
Anspruch. 
Während des Probebetriebes finden keine Arbeiten in der Muffengrube statt, so dass der 
Eindruck eines Stillstandes entstehen kann. 
 
2. Ist es möglich, zwischen den einzelnen Baumaßnahmen die Straße 
"Lindenauer Markt" wieder zu öffnen oder die Absperrung so zu verändern, 
dass eine Durchfahrt möglich ist? 
 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
Die LVB teilt mit, dass das leider nicht möglich ist: 
Die in Frage 1 beschriebene Muffengrube muss bis zum Ende offen bleiben. Aufgrund der 
Größe und Lage der Grube in der Fahrbahnmitte ist eine Umfahrung nicht möglich. Wie die 
LVB weiter mitteilt, ist der Deckenschluss am Lindenauer Markt nach dem Probebetrieb ab 
dem 02.05.2023 geplant. Danach soll die Absperrung aufgehoben werden. 
 
3. Gibt es eine Möglichkeit, über die Probleme beim Bauablauf vor Ort 
öffentlich zu informieren? Wenn nein, warum nicht? 
 
Der Bauherr sieht die Verzögerung als nicht wesentlich an. Die LVB hat im 
Allgemeinen eine gute Kommunikationsstrategie, die im vorliegenden Fall im 
Rückblick gesehen, nicht optimal funktioniert hat. 
 
4. Kann die Umleitung für den von Norden kommenden Verkehr besser 
ausgeschildert werden? Wenn nein, warum nicht? 
 
Grundsätzlich lässt sich bei Erfordernis eine zusätzliche Umleitungsbeschilderung 
aufbauen. Im vorliegenden Fall wird die Baumaßnahme in absehbarer Zeit beendet, 
so dass von einer Anpassung abgesehen wird. 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung