1. Änderung zum Planungsbeschluss Komplexmodernisierung und Erweiterung am Grundschulstandort Großmiltitzer Straße 4 / Schule Miltitz
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-07084-DS-01
Datum: 2024-01-24
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/10 
 
 
Ratsversammlung 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-07084-DS-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Planungsbeschluss Komplexmodernisierung und 
Erweiterung am Grundschulstandort Großmiltitzer Straße 4 / Schule 
Miltitz 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
FA Finanzen  Vorberatung 
FA Stadtentwicklung und Bau  Vorberatung 
FA Jugend, Schule und Demokratie  Vorberatung 
SBB West  Anhörung 
OR Miltitz  Anhörung 
Ratsversammlung 28.02.2024 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die 1. Änderung zum Planungsbeschluss „Komplexmodernisierung und Erweiterung 
am Grundschulstandort Großmiltitzer Straße 4 / Schule Miltitz“ wird bestätigt.  
2. Die Planungskosten für die Komplexmodernisierung und Erweiterung der Schule 
Miltitz erhöhen sich von 457.582 € um 219.918 € auf 677.500 €. Der städtische Anteil 
am Mehrbedarf beträgt 219.918 €. 
3. Die Mittel i. H. v. 677.500 Euro sind im PSP-Element „GS Miltitz, KomplexS“ 
(7.0001791) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen:  
bis 2023: 195.451 
2024:  482.049 
 
 
Räumlicher Bezug 
Stadtbezirk West, Ortsteil Miltitz 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage:    
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
X  Sonstiges: Sonstiges: Planungsbeschluss aus der DB OBM vom 27.04.2022 (VII-DS-07084) 
 
Zur Sicherung der notwendigen Kapazitäten gemäß dem Sächsischen Schulgesetz 
(SächsSchulG) sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Leipzig in der 
Fortschreibung 2019 wurde die Beschlussvorlage VII-DS-07084 zur Modernisierung und 
1 von 10 in Zusammenstellung
2/10 
 
Erweiterung des Grundschulstandorts in der Großmiltitzer Straße in der DB OBM vom 
27.04.2022. Während des Planungsprozesses zeigten sich Sachverhalte, die sowohl auf die 
Gesamt- als auch die Planungskosten Auswirkungen haben. Die Termine können aktuell 
eingehalten werden. Mit dem nunmehr vorliegenden Mehrbedarf zu den Planungskosten 
obliegt die Gesamtsumme der Baumaßnahme in der Beschlusszuständigkeit der 
Ratsversammlung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen  nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen  2023 
2024 
195.451 
482.049  7.0001791 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
    
Steuerrechtliche Prüfung  X nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B 
UStG   nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung   nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen   ja  nein, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, nachfolgend angegeben 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 von 10 in Zusammenstellung
3/10 
 
Ziele 
Hintergrund zum Beschlussvorschlag: 
Welche strategischen Ziele werden mit der Maßnahme unterstützt? 
  
 
2030 – Leipzig wächst nachhaltig! 
Ziele und Handlungsschwerpunkte 
Leipzig setzt auf  
Lebensqualität 
Leipzig besteht im  
Wettbewerb 
 Balance zwischen 
Verdichtung und Freiraum 
 Positive 
Rahmenbedingungen für 
qualifizierte Arbeitsplätze 
 Qualität im öffentlichen Raum 
und in der Baukultur 
 Attraktives Umfeld für 
Innovation, Gründer und 
Fachkräfte 
 Nachhaltige Mobilität 
 
 Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur 
 Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie 
 Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschafts-management 
 Erhalt und Verbesserung der 
Umweltqualität 
 Leistungsfähige technische 
Infrastruktur 
 Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraum-angebote 
 
 
 Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft 
Leipzig schafft soziale Stabilität  Wirkung auf Akteure 
Leipzig stärkt seine 
Internationalität 
X Chancengerechtigkeit in der 
inklusiven Stadt 
 Bürgerstadt  Weltoffene Stadt 
 Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung 
 Region  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft 
 Bezahlbares Wohnen  Stadtrat  Interdisziplinäre 
Wissenschaft und exzellente 
Forschung 
X Zukunftsorientierte Kita- und 
Schulangebote 
 Kommunalwirtschaft  Attraktiver Tagungs- und 
Tourismusstandort 
 Lebenslanges Lernen  Verwaltung  Imageprägende 
Großveranstaltungen 
 Sichere Stadt    Globales Denken, lokal 
verantwortliches Handeln 
      
 Sonstige Ziele 
Bei Bedarf überschreiben (max. 50 ZML) 
 Trifft nicht zu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 von 10 in Zusammenstellung
4/10 
 
Klimawirkung 
Klimawirkung durch den Beschluss der Vorlage 
Stufe 1: Grobe Einordnung zur Klimawirkung (Klimaschutzes und zur –wandelanpassung) 
Eingesetzte Energieträger (Strom, 
Wärme, Brennstoff)  keine / Aussage nicht möglich X erneuerbar  fossil 
Reduziert bestehenden Energie-
/Ressourcenverbrauch  Aussage nicht möglich X ja  nein 
Speichert CO2-Emissionen (u.a. 
Baumpflanzungen)  Aussage nicht möglich X ja  nein 
Mindert die Auswirkungen des 
Klimawandels (u. a. Entsiegelung, 
Regenwassermanagement) 
 Aussage nicht möglich X ja  nein 
Abschätzbare Klimawirkung mit 
erheblicher Relevanz X ja, da Beschlussgremium RV, GVA, oder VA und mind. 5 
Jahre Betriebs- und Nutzungsdauer  nein 
Vorlage hat keine abschätzbare 
Klimawirkung  ja (Prüfschema endet hier.)   
 
Stufe 2: Die Vorlage berücksichtigt die zentralen energie- und klimapolitischen Beschlüsse (s. 
leipzig.de) 
 X ja  nein (Begründung s. Abwägungsprozess)  nicht berührt (Prüfschema endet 
hier.) 
       
Stufe 3: Detaillierte Darstellung zur abschätzbaren Klimawirkung nur bei erheblicher Relevanz 
  Berechnete THG-Emissionen (in t bzw. t./a): ____________________ 
  liegt vor: s. Anlage/Kapitel der Vorlage: ________________________ 
 X wird vorgelegt mit: Baubeschluss 
   
 
 
 
Sachverhalt 
Beschreibung des Abwägungsprozesses:   
Nicht erforderlich.  
  
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung  
Entfällt.   
  
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit   
Entfällt.   
 
III.   Strategische Ziele  
Mit der geplanten Maßnahme Modernisierung und Erweiterung der zukünftigen barrierefreien 
Schulgebäude am Standort Großmiltitzer Straße 4 werden durch weitgehende Anlehnung an 
die Schulbaustandards der Stadt Leipzig zukunftsorientierte Schulangebote im 
gemeinsamen Schulbezirk SW 5 geschaffen, die neben der Sicherung des Leipziger 
Schulbetriebes und Betreuungsangebotes auch die Chancengerechtigkeit in der inklusiven 
Stadt fördern.   
4 von 10 in Zusammenstellung
5/10 
 
  
IV.  Sachverhalt  
1.  Anlass  
1.1 Ausgangssituation gemäß Planungsbeschluss VII-DS-07084 
Die aktuell mit 1,75 Zügen geführte Schule Miltitz soll zukünftig zu einer 2-Zügigkeit 
ausgebaut werden. Neben baulichen Mängeln bestehen am Schulstandort aufgrund der 
begrenzten Raumkapazität erhebliche funktionale Mängel. Das Raumprogramm nach den 
Vorgaben zu den baulichen Standards für Objekte der Stadt Leipzig lässt sich derzeit nicht 
abbilden. Im Zuge der Komplexmodernisierung und der Erweiterung der Schule sollen die 
wesentlichen funktionalen Mängel behoben werden um den Schulablauf zu verbessern. 
Im Hinblick auf die bereits fast 30 Jahre zurückliegende Sanierung des Schulgebäudes, den 
problematischen baulichen Zustand und der funktionalen Mängel bedarf es einer 
Komplexsanierung mit baulicher Erweiterung. 
 
1.2 Notwendige Kapazitäten im Stadtbezirk West  
Die Schule Miltitz bildet mit der 91. Schule sowie der 90. Schule den gemeinsamen 
Schulbezirk SW5 im Stadtbezirk West. Gemeinsam decken die drei Schulen 
Grundschulbedarfe der Ortsteile Miltitz, Grünau-Nord und Schönau mit einer 
Gesamtkapazität von 7,25 Zügen.  
Sowohl der Schulentwicklungsplan 2019 als auch die Bevölkerungsvorausschätzung 2023 
zeigen, dass auf keinen Grundschulstandort im gemeinsamen Schulbezirk SW5 verzichtet 
werden kann. 
Die Grundschule Miltitz weist eine Kapazität von 1,75 Zügen auf und führt aktuell 8 Klassen. 
Nach der Sanierung können aufgrund der Berücksichtigung einer Überbelegung regulär bis 
zu 224 Schülerinnen und Schüler in 8 Klassen beschult werden. Mit der Maßnahme wird der 
Schulstandort, der seit 1889 ununterbrochen als Schule genutzt wird, langfristig gesichert.  
 
1.3 Ergebnisse der Entwurfsplanung im Rahmen der LP 2 
Das Vorhaben umfasst die Modernisierung und Erweiterung der Schule Miltitz für die 
Unterbringung der zweizügigen Grundschule mit Speiseversorgung sowie Raumkapazitäten 
für eine Hortnutzung. Der Bestandsbau von 1889/1902 steht unter Denkmalschutz. Die 
Planung erfolgt nach den Standards der Stadt Leipzig. Das Raumprogramm wurde auf die 
besonderen örtlichen Bedingungen im Hinblick auf die vorhandenen Kapazitäten im Altbau 
und den beengten Grundstücksverhältnissen sowie auf die Zweizügigkeit und eine zukünftig 
avisierte Speiseversorgung sowie Hortnutzung am Standort angepasst.  
Das Entwurfskonzept sieht einen zweigeschossigen winkelförmigen Erweiterungsbau mit 
zentralem „Hof“, in Anlehnung an die vorhandenen dörflichen Strukturen (Vierseithöfe), vor. 
Der Hof besteht im EG aus einer offenen Mehrzweckfläche, die zusammen mit dem 
Speisesaal als Versammlungsstätte ausgestaltet wird. Im OG ist ein rechteckiger nicht 
überdachter Innenhof mit flankierenden Räumen und umlaufendem Erschließungsflur 
angeordnet. Am Bestandsbau wird zur Anbindung des Erweiterungsbaus der aus 1992 
stammende Anbau rückgebaut. Konstruktiv wird in den Altbau durch den Einbau des 
Aufzugs über alle Geschosse eingegriffen. Weiterhin wird vorgeschlagen, die historische 
Steintreppe bis in das Dachgeschoss als 2. baulichen Rettungsweg zu verlängern.  
5 von 10 in Zusammenstellung
6/10 
 
 
Lageplanausschnitt Bestand und Erweiterung 
Vierseitenhofprinzip 
 
 
Konstruktion und Materialität des Neubaus: 
 Einschaliges Mauerwerk (Dämmziegel) mit Putz 
 Massivdecken Stahlbeton 
 Dach Erweiterungsbau: Holzkonstruktion, Biberschwanzziegel, PV-Anlage 
 Flachdach Neubau Dachbegrünung Blau-Grün 
 Fassadenbegrünung an den geschlossenen Giebeln 
 
In der Materialauswahl stehen neben Qualität und Funktion auch Nachhaltigkeitskriterien im 
Vordergrund.  
Es werden verschiedene Varianten zur möglichen Wärmeversorgung vorgestellt. Dies sind 
Kombinationen aus regenerativen Quellen wie PVT-Kollektoren, Geothermie über 
Erdwärmesonden sowie Wärmerückgewinnung aus dem bestehenden Gaskessel. Im 
weiteren Planungsprozess obliegt es der Leipziger Kommunale Energieeffizienz GmbH 
(LKE), die Wirtschaftlichkeit zu untersuchen und einen Energieträgerentscheid 
vorzubereiten. Die Kosten für die Errichtung der Wärmeerzeugungsanlage werden von der 
LKE getragen und rückfinanziert.  
 
2.  Beschreibung der Maßnahme  
2.1 Begründung der gestiegenen Baukosten    
Mit dem Planungsbeschluss VII-DS-07084 wurden 457.582 € für die Planung der LP 1-4 für 
die Modernisierung und Erweiterung zur Verfügung gestellt. Das veranschlagte 
6 von 10 in Zusammenstellung
7/10 
 
Gesamtbudget (Kostenrahmen nach DIN 276) der Maßnahme betrug ursprünglich 6.851.582 
€. 
Mit Stand der Kostenschätzung LP 2 vom 18.10.2023 wurden Baukosten in Höhe von 
11.516.000 € ausgewiesen. Dies entspricht einer Steigerung um 4.664.418 € bzw. ca. 68 %.  
Der Mehrbedarf der Planungskosten im Honorar i.H.v. 219.918 € resultiert aus der 
vorgelegten Kostenschätzung der LP 2. Die Steigerung begründet sich im Wesentlichen 
durch die Baupreissteigerung.  
Des Weiteren ist die Kostensteigerung durch folgende Aspekte begründet: 
- Größere Neubaufläche und Rückbau des Erweiterungsbaus aus 1992 
Der Kostenrahmen beruhte auf der Annahme, dass aufgrund der beengten 
Grundstücksverhältnisse und dem dichten Baumbestand die Erweiterung als separater 
Neubau errichtet wird. Infolgedessen hätte die bereits abgeminderte 
Raumprogrammfläche deutlich unterschritten werden müssen und eine maximale 
Doppelnutzung wäre zwingend notwendig geworden. Mit der vorliegenden Planung 
gelingt jedoch eine kompakte Erweiterung des Bestandes nach Westen, die das 
geforderte Raumprogramm weitestgehend erfüllt und den Schulgarten sowie den 
Schulhof, welcher erst 2016 erneuert wurde, weitestgehend unberührt lässt. Die Eingriffe 
in den Baumbestand bleiben dabei so minimal wie möglich.  
Für die Erweiterung weicht der sowohl funktional (falsche Lage der Treppe) als auch 
konstruktiv mangelhafte Erweiterungsbau aus dem Jahr 1992. Neben einer Aufheizung 
des Glasüberbaus von bis zu 50 Grad im Sommer bestehen weitere bauphysikalische 
Mängel und fortschreitende Rissbildungen an den Außenwänden sind zu beobachten.  
- Mehr Eingriffe im Altbau 
Die planungsbegleitenden Bestandsuntersuchungen und die Planung des 
Energiekonzeptes zeigen, dass eine Erneuerung der schadhaften Fassadendämmung 
sowie der Fenster aus unterschiedlichen Sanierungsphasen unumgänglich ist. Weiterhin 
zeigt das vertiefte Schadstoffgutachten, dass die vorhandene Dachdämmung komplett 
ersetzt werden muss. Durch den Einbau des Aufzugs und die Unterbringung der 
Technikräume sind Grundrissänderungen und die Herstellung von Bodenplatten im 
Keller notwendig. 
- Technische Gebäudeausrüstung 
Die Grundleitungsbefahrung hat die Notwendigkeit einer kompletten Neuinstallation der 
Trink- und Abwasserleitungen aufgezeigt. Die als defekt identifizierten Heizkörper und 
Rohrleitungen der Wärmeversorgung werden komplett ersetzt (Wirtschaftlichkeit wurde 
geprüft) und in den Klassenräumen werden dezentrale Lüftungsgeräte eingebracht.  
- Klimaneutrale Energieversorgung 
Die Umstellung auf eine klimaneutrale Energieversorgung des Schulstandortes über 
Wärmepumpen erfordert zusätzlich geothermische Testarbeiten und eine Spezialplanung 
zur Geothermie.  
- Energetischer Standard 
Aufgrund der zum Zeitpunkt der Planung unmittelbar zur Abstimmung stehenden neuen 
Energieleitlinie wurden die Gebäude mit folgendem energetischen Standard geplant:  
Neubau: Effizienzgebäude 40 
Altbau: Effizienzgebäude 55 
Die Energieleitlinie befindet sich weiterhin in der Gremienbeteiligung des Stadtrates. In 
der Fortschreibung der Entwurfsplanung wird der gesetzliche Energiestandard nach GEG 
nach Wirtschaftlichkeitsaspekten untersucht. Die Höhe des möglichen Einsparpotentials 
kann noch nicht beziffert werden.  
- Artenschutzmaßnahmen 
7 von 10 in Zusammenstellung
8/10 
 
In der Flachdachkonstruktion des abzubrechenden Gebäudeteils wurden erhebliche 
Fledermausvorkommen festgestellt, wofür u.a. Ersatzquartiere vorzusehen sind. Weitere 
Gebäudebrüter sowie ein ausgedehnter Fassadenbewuchs am Nebengebäude erfordern 
Ersatzmaßnahmen. 
- Außenanlagen 
Im Planungsverlauf kam die Instandsetzung der Einfriedung unter Beibehaltung der 
Zaunelemente (Denkmalschutz) hinzu. 
Gegensteuerungsmaßnahmen zur Kosteneinsparung wurden geprüft und umgesetzt. 
Eine in der LP 2 untersuchte Unterkellerung des Neubaus wird als Kostentreiber in der 
LP 3 nicht weiterverfolgt. Alternativ wird eine Wärmepumpenzentrale als oberirdisches 
Gebäude im rückwärtigen Bereich vorgeschlagen. Die Kosteneinsparprognose beträgt 
ca. 200.000 €.  
 
3.  Realisierungs- / Zeithorizont  
Die Fertigstellung der LP 3 verschiebt sich aufgrund der verzögerten Mittelbereitstellung für 
die Planungskosten und wegen der komplexeren Planung um ca. 1 Monat. Weitere Termine 
verschieben sich entsprechend. Der Baubeginn ist jedoch nach aktuellen Erkenntnissen 
nicht gefährdet. 
 Komplexmodernisierung & Erweiterung 
Planungsbeschluss  06/2022 
Abschluss VgV-Verf. 02/2023 
Planung LP 1 - 3  03/2024 
Baubeschluss/Baugeneh
migung LP 4 08/2024 
Baubeginn 08/2025 
Baufertigstellung 08/2027 
 
4.  Finanzielle Auswirkungen  
4.1 Investitionsaufwand  
Die prognostizierten Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Kostenschätzung LP 2 vom 
23.10.2023 
Kosten in EUR    
brutto 
Kostenrahmen vom 
16.02.2022 nach DIN 276 
KG Kostengruppe Komplexsanierung 
 & Erweiterung 
 
100 Grundstück 0 0 
200 Herrichten und Erschließen  23.800 82.900 
300 Bauwerk-Baukonstruktion  6.341.485 3.709.000 
400 Bauwerk- Technische Anlagen  1.923.812 1.236.000 
500 Außenanlagen 510.118 167.900 
600 Einrichtung und Ausstattung 416.758 407.000 
 davon investiv/konsumtiv* 342.758 333.333 
 davon Kunst am Bau** 74.000 74.000 
700 Baunebenkosten    2.300.000 1.248.782 
 Rundung 27  
Summe 11.516.000 6.851.582 
 
* Die Kosten der Kostengruppen umfassen sowohl Kosten im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. 
Die konkrete Aufschlüsselung und Zuordnung der Kostenanteile zum Finanz- und Ergebnishaushalt 
kann erst mit dem Baubeschluss und auf Grundlage der Raumplanung erfolgen. 
8 von 10 in Zusammenstellung
9/10 
 
** Die Kosten für Kunst am Bau entsprechen nach VII-DS-00232 74 T€ und werden festgeschrieben. 
Die jeweils ermittelte Summe enthält sowohl Herstellungs- als auch Honorarkosten und wird zunächst 
der Kostengruppe 600 vollständig zugeschrieben. Eine Präzisierung der Unterteilung in die 
entsprechenden KG erfolgt mit dem Baubeschluss. 
 
4.2 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan  
 
 
 
 
Mit der Haushaltsplanung 2023/2024 wurden die voraussichtlichen Planungs- und Baukosten 
für 2024 prognostiziert und eingeplant. Die anteiligen Baukosten 2024 können gegenwärtig 
zur Deckung der Mehrkosten in der Planung herangezogen werden. Die Aus- und 
Einzahlungen 2025ff werden zur Haushaltsplanung 2025/2026 sowie 2027/2028 
berücksichtigt und entsprechend eingeplant.  
 
4.3 Fördermittel 
Die Investitionsmaßnahme ist grundsätzlich förderfähig. Mit einer fertigen LP3 kann ein 
Fördermittelantrag über das Förderprogramm FöriGanzInvest oder SchulInfraVO beantragt 
werden. Im weiteren Verfahren wird eine 60 %ige Förderung über die SchulInfraVO mit dem 
Stadtbudget 2025 angenommen. Gemäß SchulInfraVO werden 40% der Förderung mit 
Bestandskraft des Bescheides sofort durch den Fördermittelgeber ausgezahlt. 50 % 
Auszahlung der Förderung erfolgt mit Einreichung des Verwendungsnachweises. Die 
restlichen 10 % Auszahlung durch den Fördermittelgeber erfolgt nach erfolgreicher 
Verwendungsnachweisprüfung. Auf Grund des Rechnungsnachlaufes und damit Erstellung 
des Verwendungsnachweise nach der Fertigstellung der Baumaßnahme wird mit diesen 
letzten 10% erst im Haushaltsjahr nach der Fertigstellung als Einzahlungen gerechnet. 
 
4.4 Folgekosten  
Die Höhe der Folgekosten wird im Rahmen des Baubeschlusses auf Grundlage der 
Entwurfsplanung eingeschätzt. 
 
5.  Auswirkungen auf den Stellenplan  
Etwaige Auswirkungen auf den Stellenplan werden im Baubeschluss ausgewiesen.  
  
6.  Bürgerbeteiligung  
  
195.451653.0001.245.9005.288.9004.032.200101.44911.516.9000000010195.451653.0001.245.9005.288.9004.032.200101.45011.516.900davon Planungskosten LP1-4195.451482.049 677.500Veränderung durch RundungGesamt  2028Gesamt20262027BezeichnungKostenschätzung bis 202320242025
Projektdefinition: 7.0001791 „GS Miltitz, KomplexS“   346.200      665.100   2.439.000   2.789.300               -         6.239.600      195.451          249.549      57.251      580.800   2.849.900   1.242.900     101.450       5.277.301               -                     -               -                 -                 -                 -                -                    -        195.451          249.549    403.451   1.245.900   5.288.900   4.032.200     101.450     11.516.900                -                 -                 -                 -                     -     2.764.100               -     3.455.100     691.050       6.910.250   2.764.100               -     3.455.100     691.050       6.910.250      665.100   2.439.000   2.789.300               -         5.893.400      195.451          249.549    403.451 - 1.518.200   5.288.900      577.100 -   589.600       4.606.650 Veränderung EinzahlungenSumme EZ neuVeranschlagte EigenmittelEigenmittel neu
2024IST VorjahreErmächtigung aus Vorjahr 2027202820252026 Gesamtkonsumtive Aufwendung*Summe AZ neuveranschlagte Auszahlungen Veränderung Auszahlungen veranschlagte Einzahlungen 
9 von 10 in Zusammenstellung
10/10 
 
X  bereits erfolgt   geplant   nicht nötig 
 
Die Schule ist seit Planungsbeginn in den Planungsprozess eingebunden.  
  
7.  Besonderheiten   
Keine.  
  
8.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Erfolgt keine Beschlussfassung muss das Projekt gestoppt werden. Dies hätte zur Folge, 
dass die gemäß Schulnetzplanung notwendigen Kapazitäten nicht zur Verfügung gestellt 
werden könnten und die Mängel des Bestandsbaus nicht behoben werden können, was 
zwangsläufig zu einer weiteren Verschlechterung der Bausubstanz führen wird 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 
10 von 10 in Zusammenstellung