36. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen 
Freizeittreffs (Stand 31.03.2026)
Stadt: leipzig
Drucksache: VIII-Ifo-02647
Datum: 2026-05-12
Vorlagenart: Informationsvorlage

1/4 
 
 
 
 
 
 
Informationsvorlage-Nr. VIII-Ifo-02647 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
Dezernat Finanzen 
Stammbaum: 
 
VIII-Ifo-02647 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
Betreff: 
36. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen,  
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen  
Freizeittreffs (Stand 31.03.2026) 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Bestätigung 
SBB Südost 19.05.2026 Information zur Kenntnis 
FA Jugend, Schule und Demokratie 21.05.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Nord 21.05.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Mitte 21.05.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Nordwest 21.05.2026 Information zur Kenntnis 
FA Stadtentwicklung und Bau 26.05.2026 Information zur Kenntnis 
Jugendhilfeausschuss 01.06.2026 Information zur Kenntnis 
FA Finanzen 15.06.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Nordost 17.06.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Ost 17.06.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Südwest 22.06.2026 Information zur Kenntnis 
SBB West 22.06.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Süd 24.06.2026 Information zur Kenntnis 
SBB Alt-West 24.06.2026 Information zur Kenntnis 
Ratsversammlung 01.07.2026 Information zur Kenntnis 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der 36. Sachstandsbericht (Stand 31.03.2026) zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen und Offenen Freizeittreffs 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
Räumlicher Bezug  
gesamtes Stadtgebiet 
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss   Verwaltungshandeln 
 
X  Sonstiges: 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit 
September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich 
1 von 30 in Zusammenstellung
2/4 
 
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des 
Schulentwicklungsplanes informiert. 
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen sowie 
Förderschulen und Berufsschulen mit den jeweiligen Schulsporthallen. Hinzu kommen 
Auslagerungsschulen und Horte.  
 
Die Vorhaben für Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen sowie Offene 
Freizeittreffs werden gesondert aufgeführt.  
 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
 
Die Notwendigkeit einer eilbedürftigen Vorlage ist nicht gegeben.  
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
 
Die Notwendigkeit einer nichtöffentlichen Vorlage ist nicht gegeben. 
 
III.  Sachverhalt 
 
1.  Anlass 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses VI-DS-05899-NF-21 wird der Stadtrat seit 
September 2018 monatlich und ab dem 11. Sachstandsbericht quartalsweise ausführlich 
über die Umsetzung der Sofortschulmaßnahmen und der Maßnahmen des 
Schulentwicklungsplanes informiert.  
 
Die Vorhaben im Bereich Schulbau umfassen Schulgebäude von Allgemeinbildenden 
Schulen: Grundschulen (GS), Oberschulen (OS), Gymnasien (GY), Gemeinschaftsschulen 
(GMS) sowie Förderschulen (FÖS) und Berufsschulzentren (BSZ) mit den jeweiligen 
Schulsporthallen (SH). Hinzu kommen Auslagerungsschulen (AS) und Horte (HO).  
 
Die Vorhaben für Kindertageseinrichtungen (Kita), Jugendhilfeeinrichtungen (JHE) sowie 
Offene Freizeittreffs (OFT) werden gesondert aufgeführt.  
 
2 von 30 in Zusammenstellung
3/4 
 
2.  Ausführliche Darstellung der Information 
 
In Anlehnung an die Schul- und Kitabaustrategie mit Einordnung nach Blöcken bzw. 
Kapazitätserweiterung und -sicherung erfolgt die Sortierung der Baumaßnahmen in den 
Anlagen. Die Anlagen werden zudem nach Objektnutzung wie folgt untergliedert:  
 
a) für Schulbau  
b) für Kita, JHE sowie OFT  
 
In Anlage 0 wird die Anlagenübersicht mit Turnus der Berichterstattung dargestellt. Die 
Anlagenstruktur und die Zeiträume der Berichterstattung zu den einzelnen Anlagen 
wurde mit Anpassung des 23. Sachstandsberichts (VII-Ifo-08035) abgestimmt.  
 
Auf die ausführlichen Erläuterungen zum Vorbereitungs- und Umsetzungsstand der 
Sofortschulen (VI-DS-05899-NF-21) wird verzichtet. Die Berichterstattung der bereits im 
Bau befindlichen Maßnahme (ID TF 46 Glockenstraße 6, Schule an der Glockenstraße, 
OS) ist in den vorhandenen Anlagen zur Terminübersicht und den Finanzdaten enthalten.  
 
Detaillierte Information zu den Anlagen  
 
Anlagen 1a und 1b Terminübersicht  
 
In den Anlagen Terminübersicht Schulbau (Anlage 1a) und Terminübersicht 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Anlage 1b) 
werden sowohl geplante als auch in Realisierung befindliche Baumaßnahmen mit den 
jeweiligen Projektständen abgebildet. Für eine bessere Prognose und Übersichtlichkeit 
wurden zusätzliche Spalten mit Informationen ergänzt.  
 
Die Einschätzung der Verwaltung wird mit einem Ampelsystem hinterlegt, welches 
unwesentliche Terminverschiebungen (grün), risikobehaftete Terminverschiebungen 
(gelb) oder hochrisikobehaftete Terminverschiebungen (rot) im Planungs- oder 
Bauprozess bei den einzelnen Vorhaben anzeigt.  
 
Auf Grundlage der Haushaltsplanung 2027/2028 werden die Schul- und Kitabaustrategie 
derzeit fortgeschrieben. Vor diesem Hintergrund können sich Anpassungen bei den 
prognostizierten Terminen ergeben. In den Anlagen sind die betroffenen Termine in den 
Spalten Baubeginn (Prognose / tatsächliches Ist) und Bauende (Prognose / tatsächliches 
Ist) durch Streichung gekennzeichnet. Dies betrifft insbesondere die Terminangaben der 
Haushaltsjahre 2027 bis 2031 entsprechend der aktuellen Mittelfristplanung. Die 
prognostizierten Termine werden mit den durch den Stadtrat zu beschließenden 
Fortschreibungen der Schul- und Kitabaustrategie aktualisiert. 
 
Anlagen 2a und 2b Finanzdaten  
 
In den jeweiligen Anlagen Finanzdaten werden die aktuellen Beschlüsse einschließlich 
der mit dem jeweiligen Beschluss bestätigten Haushaltsmittel (Auszahlungen, 
Einzahlungen, Zuschüsse) und bestätigte Änderungen zu Mehrkosten getrennt nach 
Schulbau (Anlage 2a) und Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene 
Freizeittreffs (Anlage 2b) dargestellt.  
 
3 von 30 in Zusammenstellung
4/4 
 
Über die Mehrkosten und Mittelumwidmungen, die sich aus der Entscheidungsbefugnis 
des Oberbürgermeisters gemäß § 21 der Hauptsatzung der Stadt Leipzig ergeben, wird 
ergänzend auf die Anlage 3a verwiesen.  
 
Sämtliche Beträge werden inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen.  
 
Anlage 3a und 3b Unterjährige Mittelumwidmungen  
 
Unterjährige Mittelumwidmungen gemäß folgenden Gesetzesgrundlagen  
 
- § 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (über-/außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen)  
- § 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen  
- § 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Aufwendungen, Auszahlungen, 
Verpflichtungsermächtigungen) 
 
werden in der Anlage ausgewiesen. Die Berichterstattung erfolgt entsprechend den 
Regelungen zu Wertgrenzen der Hauptsatzung. Mit Änderung der Hauptsatzung (VII-DS- 
09798-NF-01 vom 19.09.2024) gelten die Verfahrenserleichterungen bei der Bestätigung 
von Mehrkosten nur noch für den Schulhausbau (Anlage 3a). Die Anlage 3b für 
Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs wird nur zur 
Transparenz angefügt. 
 
Dabei werden Mehrkosten aus Beschlüssen nicht aufgeführt, da diese bekannt sind. 
 
Anlage 4 Erläuterung risikobehafteter Vorhaben 
 
Die Anlage 4 enthält eine Kurzerläuterung der hochrisikobehafteten Vorhaben aufgrund 
kritischer Terminverschiebungen. Ziel der Verwaltung ist es, bei kritischen 
Terminverschiebungen zeitnah Gegensteuerungsmaßnahmen zu erarbeiten, umzusetzen 
und darüber in folgenden Berichten zu informieren. 
 
Hochrisikobehaftete Kindertageseinrichtungen und Jugendhilfeeinrichtungen liegen zum 
jetzigen Bericht nicht vor. 
 
 
Anlage/n 
0 Anlage 0 - Anlagenübersicht (öffentlich) 
 
1 Anlage 1a - Terminübersicht Schulbaumaßnahmen (öffentlich) 
 
2 Anlage 1b - Terminübersicht Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
3 Anlage 2a - Finanzdaten Schulbaumaßnahmen (öffentlich) 
 
4 Anlage 2b - Finanzdaten Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
5 Anlage 3a - Mittelumwidmungen Schulbau (öffentlich) 
 
6 Anlage 3b - Mittelumwidmungen Kita, JHE, OFT (öffentlich) 
 
7 Anlage 4 - Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulbau und OTF (öffentlich) 
 
 
4 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Anlagenübersicht Anlage 0
zu VIII-Ifo-02647
Anlagen ab 23. Sachstandsbericht Berichtsturnus
Anlage 1 a Terminübersicht Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 2 a Finanzdaten Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 3 a Unterjährige Mittelumwidmungen Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
(b) (Kita, JHE, OFT)
Anlage 4 a Erläuterung risikobehafteter Vorhaben Schulen 31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.
b Kita, JHE, OFT
Anlage 5 Kapazitäten Schulen Schulen 30.06. jährlich
Anlage 6 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 7 a Baukostenvergleiche Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Anlage 8 a Schulen 31.12. jährlich
b Kita, JHE, OFT
Berichterstattung zum Umsetzungsstand Jahresvorhabenplan 
(Werterhaltung)
Übersicht zu in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten 
Maßnahmen 
 Seite 1/1
5 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Terminübersicht - Schulbaumaßnahmen Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist 1)
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist  1)
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
1 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sanierung 2032 1 B 06.2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
2 885 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule Sporthalle SH Neubau 2032 1 B 06.2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
3 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanierung 2035 1 C 06.2029 05.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
4 873 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2035 1 C 06.2029 05.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
5 665 Elsbethstraße 2 Friedrich-Schiller-Schule GY Sanierung 2037 1 E 06.2032 06.2034 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
6 171 Elsbethstraße 2 Friedrich-Schiller-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2037 1 E 06.2032 06.2034 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
7 886 Hannoversche Straße 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-
Schule FÖS Sanierung 2040 1 F 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2040 07.2040 - -
8 887 Hannoversche Straße 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-
Schule Sporthalle SH Sanierung 2040 1 F 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2040 07.2040 - -
9 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterung 2028 2 A 08.2022 12.2025 04.2025 09.2027 07.2028 12.2030 VII-DS-07433 -
10 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule Interim GY Interim 2030 2 B 06.2028 02.2029 02.2030 02.2030 09.2030 09.2030 - -
11 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung 2031 2 C 08.2022 12.2025 07.2028 10.2030 07.2031 09.2032 VII-DS-07433 -
12 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung 2025 4 B 06.2018 07.2022 05.2023 09.2023 11.2025 07.2026 VI-DS-05899-
NF-21 VII-DS-06985
13 601 Paul-Gruner-Straße 50 weiterführende Schule OS Bestand 2026 4 C 07.2026 07.2026 07.2026 07.2026 - -
14 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule Paul-Gruner-Straße GS Sanierung 2036 4 D 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
15 556 Hohe Straße 45 Schule am Floßplatz GS Sanierung 2039 4 E 06.2033 06.2035 06.2036 06.2036 07.2039 07.2039 - -
16 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung 2027 5 B 07.2021 01.2024 06.2025 07.2025 12.2027 12.2027 VII-DS-02822 VII-DS-09341
17 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanierung 2031 5 C 06.2025 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
18 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung 2034 5 D 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 07.2034 07.2034 - -
19 816 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Sanierung 2037 5 E 06.2031 06.2033 06.2034 06.2034 07.2037 07.2037 - -
20 703 Hainbuchenstraße 13 Schule Hainbuchenstraße 
Sporthalle SH Neubau 2039 5 F 06.2034 06.2036 06.2037 06.2037 07.2039 07.2039 - -
21 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Parthe GS Neubau 2026 6 A 05.2020 07.2022 06.2024 06.2024 09.2026 10.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498-
DS-03
22 879 Tauchaer Straße 188 Schule an der Parthe Sporthalle SH Neubau 2026 6 A 05.2020 07.2022 06.2024 06.2024 09.2026 10.2026 VII-DS-00939 VII-DS-07498-
DS-03
23 68 Rosenowstraße 56 Robert-Blum-Schule Haus 2 BSZ Sanierung 2029 6 B 11.2023 02.2026 02.2027 09.2027 03.2029 09.2029 VII-DS-08972 -
24 867 Rosenowstraße 56 Robert-Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung 2029 6 B 11.2023 02.2026 02.2027 09.2027 03.2029 09.2029 VII-DS-08972 -
25 72 Kohlgartenstraße 58 Henriette-Goldschmidt-Schule 
Außenstelle BSZ Sanierung 2035 6 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
26 306 Mannheimer Straße 35 Friedrich-Fröbel-Schule GS Neubau 2029 7 A 06.2022 02.2024 02.2026 02.2026 08.2029 10.2029 VII-DS-07086 VIII-DS-00333
Stand: 20.04.2026 1/7
6 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Terminübersicht - Schulbaumaßnahmen Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist 1)
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist  1)
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
27 870 Mannheimer Straße 35 Friedrich-Fröbel-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2029 7 A 06.2022 02.2024 02.2026 02.2026 08.2029 10.2029 VII-DS-07086 VIII-DS-00333
28 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2025 8 A 01.2019 12.2020 01.2023 12.2022 12.2025 07.2026 VI-DS-06749 VII-DS-06521-
DS-02
29 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neubau 2025 8 A 01.2019 12.2020 01.2023 12.2022 12.2025 07.2026 VI-DS-06749 VII-DS-06521-
DS-02
30 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Sanierung 2027 8 B 06.2024 06.2025 06.2026 06.2026 07.2027 07.2027 - -
31 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule 
Sporthalle SH Sanierung 2025 9 A 04.2023 01.2024 06.2024 01.2025 10.2025 - VII-DS-07989-
DS-01
32 889 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Georg-Maurer-Straße AS Neubau 2028 9 B 12.2024 06.2026 06.2027 06.2027 06.2028 06.2028 - -
33 935 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Georg-Maurer-Straße 
Sporthalle SH Neubau 2028 9 B 12.2024 06.2026 06.2027 06.2027 06.2028 06.2028 - -
34 874 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule GS Sanierung 2035 9 C 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
35 552 Wincklerstraße 3 8. Schule GS Sanierung 2037 9 D 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2037 07.2037 - -
36 890 Wincklerstraße 5 Ernst-Zinna-Schule FÖS Sanierung 2037 9 D 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2037 07.2037 - -
37 891 Gersterstraße 74 9. Schule GS Sanierung 2040 9 E 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2040 07.2040 - -
38 159 Volksgartenstraße 16a Schule Volksgartenstraße GS Sanierung 2026 10 B 09.2019 03.2021 02.2023 04.2023 06.2026 06.2026 VI-DS-08190-
NF-03
§ 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
39 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sanierung 2028 10 C 09.2019 03.2021 07.2026 07.2027 06.2028 06.2029 VI-DS-08190-
NF-03
VII-DS-06311-
DS-01
40 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau 2028 10 D 03.2020 10.2023 01.2026 06.2027 07.2028 07.2030 VII-DS-00935 VII-DS-10199
41 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße 
neu OS Sanierung 2026 11 B 12.2023 07.2025 07.2025 07.2026 07.2026 - VII-DS-08642
42 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung 2036 12 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
43 506 Konradstraße 67 16. Schule OS Sanierung 2039 12 C 06.2033 06.2035 06.2036 06.2036 07.2039 07.2039 - -
44 791 Rudolphstraße (o. HNr.) Anna-Magdalena-Bach-Schule 
Interim GS Interim 2029 13 A 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 07.2029 07.2029 - -
45 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanierung 2032 13 B 06.2026 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
46 305 Uranusstraße (o. HNr.) Schule Uranusstraße GMS Neubau 2035 14 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
47 871 Uranusstraße (o. HNr.) Schule Uranusstraße Sporthalle SH Neubau 2035 14 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
48 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung 2037 14 B 06.2032 06.2026 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
49 792 Lindennaundorfer Weg (o. 
HNr.) Kurt-Biedermann-Schule Interim FÖS Interim 2027 15 A 09.2023 05.2025 02.2026 06.2026 05.2027 10.2027 VII-DS-08807 -
50 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanierung 2029 15 B 09.2023 02.2026 07.2027 04.2028 11.2029 11.2030 VII-DS-08807 -
51 314 Garskestraße 21 Schule am Schönauer Park GS Sanierung 2035 15 C 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2035 07.2035 - -
52 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Schule Hans-Beimler-Straße GS Neubau 2029 16 A 03.2022 12.2024 02.2026 02.2026 07.2029 08.2029 VII-DS-06864 VIII-DS-00334-
NF-01
Stand: 20.04.2026 2/7
7 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Terminübersicht - Schulbaumaßnahmen Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist 1)
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist  1)
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
53 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.)
Schule Hans-Beimler-Straße 
Sporthalle SH Neubau 2029 16 A 03.2022 12.2024 02.2026 02.2026 07.2029 08.2029 VII-DS-06864 VIII-DS-00334-
NF-01
54 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau 2026 17 B 07.2021 10.2022 09.2023 03.2023 07.2026 06.2027 VII-DS-02831 VII-DS-07385
55 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld-
Sporthalle SH Neubau 2026 17 B 07.2021 10.2022 09.2023 03.2023 07.2026 06.2027 VII-DS-02831 VII-DS-07385
56 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung 2027 17 C 10.2022 08.2024 06.2025 07.2027 12.2027 03.2030 VII-DS-07445 -
57 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung 2027 17 D 10.2022 08.2024 06.2025 07.2027 12.2027 03.2030 VII-DS-07445 -
58 799 Zweenfurther Straße 21 Schule Zweenfurther Straße FÖS Sanierung 2029 19 B 09.2023 02.2026 07.2027 02.2027 12.2029 07.2030 VII-DS-08806 -
59 918 Zweenfurther Straße 21 Schule Zweenfurther Straße 
Sporthalle SH Sanierung 2029 19 B 09.2023 02.2026 07.2027 10.2027 12.2029 07.2030 VII-DS-08806 -
60 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung 2027 20 B 05.2020 06.2023 03.2025 07.2025 06.2027 01.2028 VII-DS-00944 VII-DS-08539
61 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2029 20 C 05.2020 08.2025 07.2027 06.2033 07.2029 07.2036 VII-DS-00944 -
62 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Interim GY Interim 2026 21 A 06.2021 09.2023 08.2025 08.2025 01.2026 01.2026 VII-DS-02633 -
63 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 1 GY Sanierung 2028 21 B 06.2021 09.2023 12.2025 09.2026 03.2028 07.2028 VII-DS-02633-
DS-01 -
64 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 2 GY Sanierung 2026 21 BB 06.2021 09.2023 12.2025 02.2026 08.2026 08.2026 VII-DS-02633-
DS-01 -
65 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Sporthalle SH Neubau 2030 21 C 09.2024 04.2027 08.2028 08.2028 07.2030 07.2030 - -
66 753 Mockauer Straße (o. HNr.) 205. Schule OS Neubau 2031 21 D 09.2024 04.2027 08.2028 08.2028 07.2031 07.2031 - -
67 892 Max-Planck-Straße 1-3 Schulstandort GS Sanierung 2036 21 E 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
68 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf Interim GY Interim 2030 22 A 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 07.2030 07.2030 - -
69 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
Außenstelle GY Sanierung 2033 22 B 06.2027 06.2029 06.2030 06.2030 07.2033 07.2033 - -
70 795 Schulze-Delitzsch-Straße 
23 Wilhelm-Wander-Schule Interim GS Interim 2027 23 A 12.2024 06.2025 06.2026 06.2026 07.2027 07.2027 - -
71 10 Schulze-Delitzsch-Straße 
23 Wilhelm-Wander-Schule Haus 2 GS Sanierung 2030 23 B 12.2024 06.2026 06.2027 06.2027 07.2030 07.2030 - -
72 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau 2027 24 A 06.2022 08.2024 04.2025 07.2027 03.2027 06.2029 VII-DS-07088 -
73 796 Alexanderstraße (o. HNr.) Thomasschule zu Leipzig 
Sporthalle SH Neubau 2030 24 B 06.2028 06.2028 06.2029 06.2029 07.2030 07.2030 - -
74 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße 
Sporthalle SH Neubau 2034 24 C 06.2030 12.2026 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
75 26 Alte Dorfstraße 30 Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim 2025 25 A 06.2020 06.2022 01.2025 03.2026 11.2025 09.2026 VII-DS-01443 VI-DS-08644
76 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erweiterung 2028 25 B 06.2020 04.2022 02.2026 09.2026 04.2028 07.2030 VII-DS-01443 VI-DS-08644
77 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sanierung 2028 25 B 06.2020 04.2022 02.2026 09.2026 04.2028 07.2030 VII-DS-01443 VI-DS-08644
78 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung 2027 26 B 03.2019 10.2022 03.2025 08.2025 02.2027 09.2027 VII-DS-02297 VII-DS-08515-
NF-02
Stand: 20.04.2026 3/7
8 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Terminübersicht - Schulbaumaßnahmen Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist 1)
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist  1)
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
79 151 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Sanierung 2025 27 A 06.2023 12.2024 12.2024 10.2025 10.2025 - VII-DS-10211
80 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung 2027 27 B 04.2022 05.2024 09.2025 02.2026 07.2027 07.2028 VII-DS-07084-
DS-01 VII-DS-10446
81 865 Röntgenstraße (o. HNr.) 46. Schule Interim GS Interim 2033 28 A 06.2030 06.2030 06.2031 06.2031 07.2033 07.2033 - -
82 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule Sporthalle SH Neubau 2036 28 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
83 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung 2036 28 C 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
84 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung 2031 29 A 11.2024 10.2027 10.2028 10.2028 06.2031 06.2031 - -
85 814 Stuttgarter Allee 5 Rudi-Glöckner-Schule OS Sanierung 2035 29 B 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
86 807 Stuttgarter Allee 3 Lina-Morgenstern-Schule GS Sanierung 2037 29 C 06.2032 06.2034 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
87 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Sanierung 2040 29 D 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2040 07.2040 - -
88 893 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule 
Interim GS Interim 2033 30 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
89 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-Schule GS Sanierung 2036 30 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
90 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule Außenstelle BSZ Sanierung 2036 31 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
91 166 Schulstraße 6 Schule Mölkau Sporthalle SH Sanierung 2035 32 A 06.2029 07.2030 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
92 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung 2035 32 A 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
93 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung 2037 32 B 06.2031 06.2033 06.2034 06.2034 07.2037 07.2037 - -
94 896 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung 2038 32 C 06.2032 06.2034 06.2035 06.2035 07.2038 07.2038 - -
95 897 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen Interim GS Interim 2033 33 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
96 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanierung 2036 33 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
97 898 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen Sporthalle SH Sanierung 2036 33 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
98 899 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule 
Interim OS Interim 2033 34 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
99 808 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS Sanierung 2036 34 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
100 900 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule 
Sporthalle SH Sanierung 2036 34 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
101 574 Katzmannstraße (o. HNr.) Schule Katzmannstraße AS Neubau 2028 35 A 12.2024 01.2025 11.2026 11.2027 06.2028 07.2030 VIII-DS-00336 VIII-DS-00336
102 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung 2028 35 B 01.2021 06.2024 03.2024 06.2027 08.2028 07.2031 VII-DS-01933-
DS-03 -
103 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau 2030 35 B 01.2021 01.2027 01.2028 06.2029 09.2030 07.2032 VII-DS-01933 -
104 902 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Sanierung 2035 35 C 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2035 07.2035 - -
Stand: 20.04.2026 4/7
9 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Terminübersicht - Schulbaumaßnahmen Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist 1)
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist  1)
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
105 901 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linné-Schule GS Sanierung 2035 35 C 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2035 07.2035 - -
106 903 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linné-Schule / 
Lindenhofschule Sporthalle SH Sanierung 2034 35 C 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
107 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung 2038 35 D 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2038 07.2038 - -
108 904 Anhalter Straße 1 33. Schule Sporthalle SH Sanierung 2038 35 D 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2038 07.2038 - -
109 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Sanierung 2040 35 E 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
110 905 Virchowstraße 4/6 35. Schule Sporthalle SH Sanierung 2040 35 E 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
111 805 Bästleinstraße 14 Rosa-Parks-Schule Sporthalle SH Neubau 2036 36 B 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2036 07.2036 - -
112 906 Bästleinstraße 14 Rosa-Parks-Schule Interim OS Interim 2033 36 C 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
113 815 Bästleinstraße 14 Rosa-Parks-Schule OS Sanierung 2036 36 D 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
114 907 Rödelstraße 6 Schule am Auwald Interim GS Interim 2033 37 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
115 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung 2036 37 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
116 820 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanierung 2026 38 A 01.2023 02.2025 09.2025 06.2027 09.2026 09.2029 VII-DS-07893 -
117 908 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Interim 2036 38 B 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
118 279 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanierung 2036 38 C 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
119 909 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule 
Interim FÖS Interim 2032 39 A 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2032 07.2032 - -
120 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung 2035 39 B 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
121 933 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Friesenstraße Vorinterim GY Umnutzung 40 A - -
122 911 Georg-Schwarz-Straße 113 Regine Heinicke-Schule GS Sanierung 2035 40 B 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
123 553 Hans-Driesch-Straße 41 Regine-Heinicke-Schule GS Sanierung 40 C - -
124 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule Phillip-Reis-Straße AS Neubau 2038 40 D 06.2034 06.2036 06.2037 06.2037 07.2038 07.2038 - -
125 910 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule Phillip-Reis-Straße 
Sporthalle SH Neubau 2038 40 D 06.2034 06.2036 06.2037 06.2037 07.2038 07.2038 - -
126 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Sanierung 2040 40 E 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
127 912 Leipziger Straße (o. HNr.) Heinrich-Pestalozzi-Schule 
Interim OS Interim 2027 41 A 06.2024 06.2025 06.2026 06.2026 07.2027 07.2027 - -
128 883 Pestalozzistraße 39/41 Heinrich-Pestalozzi-Schule OS Sanierung 2031 41 B 11.2024 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
129 928 Standort offen Interim Johannes-Kepler-Schule 
56. Schule AS Interim 2032 42 A 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
130 869 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Martin-Herrmann-Straße 
Sporthalle SH Sanierung 2029 42 AA 03.2023 10.2025 09.2026 09.2030 08.2029 06.2033 VII-DS-08026 -
Stand: 20.04.2026 5/7
10 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Terminübersicht - Schulbaumaßnahmen Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist 1)
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist  1)
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
131 19 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Martin-Herrmann-Straße GMS Sanierung 2029 42 B 03.2023 10.2025 09.2026 09.2030 08.2029 06.2033 VII-DS-08026 -
132 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanierung 2036 42 C 06.2029 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
133 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung 2039 42 D 06.2032 06.2035 06.2036 06.2036 07.2039 07.2039 - -
134 168 Dieskaustraße 233 56. Schule Sporthalle SH Neubau 2039 42 D 06.2032 06.2035 06.2036 06.2036 07.2039 07.2039 - -
135 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule 5 GS Neubau 2033 x 06.2026 11.2029 11.2030 11.2030 11.2033 11.2033 - -
136 914 Am Sportforum (o. HNr.) Schule 5 Sporthalle SH Neubau 2033 x 06.2026 11.2029 11.2030 11.2030 11.2033 11.2033 - -
137 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz Sporthalle SH Neubau 2035 x 06.2029 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
138 391 Andromedaweg 25 Schule Andromedaweg FÖS Sanierung 2029 x 07.2023 01.2026 05.2027 05.2028 11.2029 11.2030 VII-DS-08512 -
139 916 Dachsstraße 5 Gustav-Hertz-Schule Sporthalle SH Neubau 2034 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
140 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Neubau 2035 x 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 07.2035 07.2035 - -
141 875 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladebahnhof 
Sporthalle SH Neubau 2035 x 06.2028 06.2030 06.2031 06.2031 07.2035 07.2035 - -
142 919 Erich-Zeigner-Allee 24-26 Erich-Zeigner-Schule Sporthalle SH Sanierung 2034 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
143 878 Friesenstraße 6 Schule Friesenstraße Sporthalle SH Sanierung 2028 x 11.2022 02.2026 01.2026 01.2028 12.2028 01.2031 VII-DS-07444 -
144 787 Friesenstraße 8 Schule Friesenstraße GY Sanierung 2028 x 11.2022 02.2026 01.2026 01.2028 12.2028 01.2031 VII-DS-07444 -
145 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule Sporthalle SH Sanierung 2025 x 09.2022 04.2024 04.2024 05.2025 10.2025 - VII-DS-07306-
DS-02
146 797 Gartenwinkel 30 Sporthalle Lindenthal SH Neubau 2032 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 07.2032 07.2032 - -
147 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau 2031 x 10.2024 11.2027 11.2028 11.2028 11.2031 11.2031 - -
148 913 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost 
Sporthalle SH Neubau 2031 x 10.2024 11.2027 11.2028 11.2028 11.2031 11.2031 - -
149 920 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule 
Sporthalle SH Neubau 2036 x 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
150 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln GS Neubau 2031 x 08.2024 06.2027 12.2028 12.2028 07.2031 07.2031 VII-DS-10439 -
151 915 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln 
Sporthalle SH Neubau 2031 x 08.2024 06.2027 12.2028 12.2028 07.2031 07.2031 VII-DS-10439 -
152 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung 2025 x 06.2018 07.2021 04.2022 05.2022 02.2025 07.2026 VI-DS-05899-
NF-21
VII-01824-DS-
03
153 934 Hohe Straße 19 Hort HO Neubau 2027 x 06.2022 08.2024 04.2025 07.2027 03.2027 06.2029 VII-DS-07088 -
154 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule Sporthalle SH Neubau 2035 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
155 108 Höltystraße 51 Schule Höltystraße Sporthalle SH Neubau 2025 x 07.2020 10.2022 06.2023 06.2023 06.2025 04.2026 VI-DS-03932-
NF-02 VII-DS-07447
156 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule Kolmstraße AS Neubau 2028 x 12.2022 11.2024 08.2025 04.2027 07.2028 02.2030 VII-DS-07446 -
Stand: 20.04.2026 6/7
11 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Terminübersicht - Schulbaumaßnahmen Anlage 1a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist 1)
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist  1)
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
157 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule Kolmstraße Sporthalle SH Neubau 2028 x 12.2022 11.2024 08.2025 04.2027 07.2028 02.2030 VII-DS-07446 -
158 174 Lumumbastraße 4 Schule Lumumbastraße FÖS Sanierung 2030 x 12.2024 06.2025 06.2027 06.2027 07.2030 07.2030 - -
159 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Sporthalle SH Neubau 2036 x 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
160 927 Neptunweg 31 Kay-Espenhayn-Schule 
Sportraum SH Interim 2025 x 04.2024 12.2024 01.2025 02.2025 12.2025 - VII-DS-10079-
DS-01
161 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle SH Neubau 2027 x 06.2024 06.2024 11.2025 08.2027 06.2027 02.2029 VII-DS-10129 VII-DS-10129
162 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau 2025 x 01.2021 05.2023 09.2024 07.2025 12.2025 03.2027 VII-DS-06741 VII-DS-09745
163 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule Rehbacher Straße GS Neubau 2040 x 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
164 917 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule Rehbacher Straße 
Sporthalle SH Neubau 2040 x 06.2035 06.2037 06.2038 06.2038 07.2040 07.2040 - -
165 949 Schleußiger Weg 1 Schulbiologiezentrum SG Sanierung 2036 x 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2036 07.2036 - -
166 248 Seumestraße 93 60. Schule GS Sanierung 2035 x 06.2030 06.2032 06.2033 06.2033 07.2035 07.2035 - -
167 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule Sporthalle SH Neubau 2030 x 04.2024 02.2027 05.2028 05.2028 10.2030 07.2031 VII-DS-09370-
NF-02 -
168 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Sanierung 2031 x 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 07.2031 07.2031 - -
169 616 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS Sanierung 2027 11.2024 12.2026 12.2026 11.2027 11.2027 - VII-DS-10734-
DS-01
170 930 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf GY Sanierung 2025 09.2024 06.2025 06.2025 08.2025 11.2025 - VII-DS-10540
Legende:
Gemeinschaftsschule
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Berufsschulzentrum
Auslagerungsschule
3
2
1
1) durchgestrichene Termine: Vorhaben verschieben sich entsprechend Haushaltsplanung 2027/2028 i.V.m der Mittelfristplanung bis 2031 und werden mit der ausstehenden Fortschreibung der Schulbau- bzw. Kitabaustrategie aktualisiert.
Termine Baubeginn 2032 ff. werden mit der ausstehenden Fortschreibung der Schulbau- bzw. Kitabaustrategie aktualisiert
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können 
beschult werden
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung
Stand: 20.04.2026 7/7
12 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Terminübersicht - Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist 1)
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist  1)
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neubau 2028 1 A 03.2023 01.2025 05.2026 05.2027 05.2028 05.2029 VII-DS-00736-
DS-01 VIII-DS-00665
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung 2028 1 B 07.2023 10.2025 12.2026 12.2028 06.2028 06.2030 VII-DS-08511 -
3 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita Sanierung 2032 1 C 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
4 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierung 2033 1 D 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2033 07.2033 - -
5 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung 2034 1 E 06.2030 06.2030 06.2031 06.2031 07.2034 07.2034 - -
6 821 Bertold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung 2034 1 F 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
7 468 Hermann-Liebmann-Straße 
99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung 2034 1 G 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
8 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung 2034 1 H 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
9 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau 2025 3 A 10.2022 04.2024 08.2024 06.2027 11.2025 07.2028 VII-DS-07518 -
10 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung 2031 3 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2031 07.2031 - -
11 225 Wiesenstraße 18-20 Kita "Kleine Entdecker" Kita Sanierung 2033 3 C 06.2029 06.2030 06.2031 06.2031 07.2033 07.2033 - -
12 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanierung 2035 3 E 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 07.2035 07.2035 - -
13 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 5 A 10.2023 04.2026 01.2026 06.2028 12.2027 07.2030 VII-DS-08971 -
14 633 Poetenweg 24 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2026 6 A 03.2021 01.2024 12.2024 11.2024 06.2026 04.2026 VII-DS-01311 VII-DS-10030
15 626 Robert-Koch-Straße (o. HNr) Kindertageseinrichtung Interim Kita Interim 2029 7 A 06.2026 06.2027 06.2028 06.2028 07.2029 07.2029 - -
16 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrative 
Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2032 7 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
17 479 Rathenaustraße 21 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2034 7 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
18 840 Schröderstraße 1 Kita "Burghausen" Kita Sanierung 2034 7 D 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
19 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-
Straße 5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung 2036 7 E 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2036 07.2036 - -
20 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung 2033 8 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2033 07.2033 - -
21 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" Kita Sanierung 2035 8 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
22 771 Yorckstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung 2033 8 D 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
23 767 Hannoversche Straße 50 Kita "Entdeckerland" Kita Sanierung 2036 8 E 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2036 07.2036 - -
24 768 Hannoversche Straße 52 Kita "Riesen- und Zwergenland" Kita Sanierung 2036 8 E 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2036 07.2036 - -
25 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2027 9 A 06.2022 08.2024 04.2025 07.2027 03.2027 06.2029 VII-DS-07088 -
26 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2027 9 AA 06.2022 08.2024 04.2025 07.2027 03.2027 06.2029 VII-DS-07088 -
Stand: 20.04.2026 1/3
13 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Terminübersicht - Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist 1)
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist  1)
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
27 921 Tarostraße 9 Kita "Kleiner Muck" Kita Neubau 2030 10 A 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 07.2030 07.2030 - -
28 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sanierung 2034 11 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
29 956 Kurt-Tucholsky-Straße 10 OFT "Paradise" OFT Sanierung 2034 11 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
30 764 Kurt-Tucholsky-Straße 12 Integrative 
Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2034 11 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
31 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung 2035 11 C 06.2031 06.2033 06.2034 06.2034 07.2035 07.2035 - -
32 482 Seidelstraße 1-3 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2038 11 D 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 07.2038 07.2038 - -
33 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sanierung 2034 11 E 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
34 488 Täubchenweg 30 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2034 13 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
35 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikusse" Kita Sanierung 2034 13 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
36 262 Neue Leipziger Straße 37-
37a
Kindertageseinrichtung 
Auslagerungsobjekt Kita Sanierung 2033 15 A 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
37 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sanierung 2034 15 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
38 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanierung 2034 15 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
39 830 Königsteinstraße 72 Kita "Knirpsenland am 
Königstein" Kita Sanierung 2037 15 D 06.2033 06.2034 06.2035 06.2035 07.2037 07.2037 - -
40 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" Kita Sanierung 2039 15 E 06.2035 06.2036 06.2037 06.2037 07.2039 07.2039 - -
41 469 Kantatenweg 41a Integrative 
Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 12.1 A 07.2023 06.2025 12.2025 12.2025 12.2027 12.2027 VII-DS-08599 -
42 470 Kantatenweg 41b Integrative 
Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2027 12.1 A 07.2023 06.2025 12.2025 12.2025 12.2027 12.2027 VII-DS-08599 -
43 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung 2034 12.1 B 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
44 457 Alte Straße 2 Integrative 
Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2035 12.1 C 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2035 07.2035 - -
45 228 Martin-Herrmann-Straße 1 
A Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2026 12.2 A 04.2019 05.2020 03.2025 11.2024 10.2026 03.2027 VI-DS-06977 VII-DS-02747-
DS-01
46 472 Kunzestraße 4 Integrative 
Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2032 12.2 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
47 473 Kunzestraße 6 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2032 12.2 B 06.2028 06.2029 06.2030 06.2030 07.2032 07.2032 - -
48 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung 2036 x 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2036 07.2036 - -
49 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" 
Integrationseinrichtung Kita Sanierung 2038 x 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2038 07.2038 - -
50 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2037 x 06.2034 06.2035 06.2036 06.2036 06.2037 06.2037 - -
51 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sanierung 2034 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
52 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau 2030 x 06.2027 06.2028 06.2029 06.2029 07.2030 07.2030 - -
Stand: 20.04.2026 2/3
14 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Terminübersicht - Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs Anlage 1b 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Fertig-
stellung 
Plan
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Block
Schul- und 
Kitabau-
strategie
Blockfolge
Schul- und 
Kitabau-
strategie
ohne Block
Planungs-
beschluss 
Soll
Baube-
schluss
 Soll
Baubeginn 
Soll
Baubeginn
Prognose / 
tats. Ist 1)
Bauende 
Soll lt.  
Planung o. 
Beschluss-
lage
Bauende 
Prognose /
tats. Ist  1)
Einschätzung 
Verwaltung
Vorlage - 
DS-Nr. PB
aktuell 
Vorlage - 
DS-Nr. BB / 
Entsch. OBM
aktuell
53 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung 2033 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 06.2033 06.2033 - -
54 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sanierung 2028 x 12.2023 09.2026 08.2025 07.2028 08.2028 05.2031 VII-DS-01933-
DS-03 -
55 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau 2027 x 12.2022 04.2025 12.2025 12.2028 11.2027 11.2030 VII-DS-07635 -
56 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau 2027 x 12.2022 04.2025 12.2025 12.2028 11.2027 11.2030 VII-DS-07635 -
57 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau 2027 x 12.2022 04.2025 12.2025 12.2028 11.2027 11.2030 VII-DS-07635 -
58 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Neubau 2034 x 06.2031 06.2032 06.2033 06.2033 07.2034 07.2034 - -
59 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neubau 2024 x 08.2019 03.2021 09.2022 01.2023 04.2024 01.2026 VI-DS-08275 § 21 (2) Nr. 1e 
Hauptsatzung
60 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanierung 2033 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2033 07.2033 - -
61 947 Richard-Lehmann-Straße 
28-30 Kita "Känguru Leipzig" Kita Neubau 2036 x 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2036 07.2036 - -
62 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistrale" OFT Sanierung 2035 x 06.2032 06.2033 06.2034 06.2034 07.2035 07.2035 - -
63 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OFT Neubau 2031 x 04.2024 05.2027 10.2028 10.2028 10.2031 10.2031 VII-DS-08973-
NF-01 -
64 772 Wurzner Straße 122 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 2034 x 06.2030 06.2031 06.2032 06.2032 07.2034 07.2034 - -
Legende:
Kindertageseinrichtung
Jugendhilfeeinrichtung
Offener Freizeittreff
3
2
1
1) durchgestrichene Termine: Vorhaben verschieben sich entsprechend Haushaltsplanung 2027/2028 i.V.m der Mittelfristplanung bis 2031 und werden mit der ausstehenden Fortschreibung der Schulbau- bzw. Kitabaustrategie aktualisiert.
Termine Baubeginn 2032 ff. werden mit der ausstehenden Fortschreibung der Schulbau- bzw. Kitabaustrategie aktualisiert.
jeweils markierter Prozess ist risikobehaftet, bedarf besonderer 
Beachtung
jeweils markierter Prozess ist in Zeitverzug bzw. stark 
risikobehaftet - Lösungsansätze sind zu erarbeiten
keine wesentlichen Risiken erkennbar, Schüler können 
beschult werden
Stand: 20.04.2026 3/3
15 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Finanzdaten - Schulbaumaßnahmen Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.04.2026 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
1 104 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule GS Sanierung
   
 100,00%
2 885 Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 Hans-Kroch-Schule Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
3 507 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule GS Sanierung
   
 100,00%
4 873 Elsbethstraße 1 Geschwister-Scholl-Schule 
Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
5 665 Elsbethstraße 2 Friedrich-Schiller-Schule GY Sanierung
   
 100,00%
6 171 Elsbethstraße 2 Friedrich-Schiller-Schule 
Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
7 886 Hannoversche Straße 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-
Schule FÖS Sanierung
   
 100,00%
8 887 Hannoversche Straße 2 Johann-Heinrich-Pestalozzi-
Schule Sporthalle SH Sanierung
   
 100,00%
9 389 Eutritzscher Straße 17 Leibnizschule GY Erweiterung
   
 100,00%
10 786 Lumumbastraße 4 Leibnizschule Interim GY Interim
   
 100,00%
11 712 Nordplatz 13 Leibnizschule GY Sanierung
   
 100,00%
12 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung
 105,63%
 58,15%
13 601 Paul-Gruner-Straße 50 weiterführende Schule OS Bestand
   
14 788 Paul-Gruner-Straße 50 Schule Paul-Gruner-Straße GS Sanierung
15 556 Hohe Straße 45 Schule am Floßplatz GS Sanierung
   
 100,00%
16 683 Zum Wäldchen 4 Schule Paunsdorf OS Sanierung
 0,00%
 48,75%
17 684 Goldsternstraße 23 Brüder-Grimm-Schule GS Sanierung
   
 100,00%
18 685 Schlehenweg 32 Theodor-Körner-Schule GS Sanierung
   
 100,00%
19 816 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Sanierung
   
 100,00%
20 703 Hainbuchenstraße 13 Schule Hainbuchenstraße 
Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
21 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Parthe GS Neubau
 1,30%
 33,66%
22 879 Tauchaer Straße 188 Schule an der Parthe Sporthalle SH Neubau  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95  s. ID95 s. ID95
23 68 Rosenowstraße 56 Robert-Blum-Schule Haus 2 BSZ Sanierung
   
 100,00%
24 867 Rosenowstraße 56 Robert-Blum-Schule Sporthalle SH Sanierung
   
 100,00%
25 72 Kohlgartenstraße 58 Henriette-Goldschmidt-Schule 
Außenstelle BSZ Sanierung
   
 100,00%
26 306 Mannheimer Straße 35 Friedrich-Fröbel-Schule GS Neubau
 0,00%
 76,96%
Stand: 20.04.2026 1/7
16 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Finanzdaten - Schulbaumaßnahmen Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.04.2026 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
27 870 Mannheimer Straße 35 Friedrich-Fröbel-Schule 
Sporthalle SH Neubau
 0,00%
  s. ID306 
 100,00%
28 71 Gerichtsweg 13 Wilhelm-Busch-Schule 
Sporthalle SH Neubau  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139  s. ID139 s. ID139
29 139 Reichpietschstraße 2 Wilhelm-Busch-Schule GS Neubau
 10,64%
 78,02%
30 158 Heinrichstraße 45 125. Schule OS Sanierung
   
 100,00%
31 713 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule 
Sporthalle SH Sanierung
 29,90%
 77,50%
32 889 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Georg-Maurer-Straße AS Neubau
   
 100,00%
33 935 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Georg-Maurer-Straße 
Sporthalle SH Neubau  s. ID889 
   
  s. ID889 
  s. ID889  s. ID889 
34 874 An der Märchenwiese 49 Marienbrunner Schule GS Sanierung
   
 100,00%
35 552 Wincklerstraße 3 8. Schule GS Sanierung
   
 100,00%
36 890 Wincklerstraße 5 Ernst-Zinna-Schule FÖS Sanierung  s. ID552 
   
  s. ID552  s. ID552 
37 891 Gersterstraße 74 9. Schule GS Sanierung
   
 100,00%
38 159 Volksgartenstraße 16a Schule Volksgartenstraße GS Sanierung
 35,68%
 58,96%
39 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sanierung
 26,59%
 70,23%
40 638 Löbauer Straße 46 Sporthalle Löbauer Straße SH Neubau
 0,00%
 44,20%
41 779 Uhlandstraße 28 Schule Georg-Schwarz-Straße 
neu OS Sanierung
 0,00%
 100,00%
42 790 Eisenbahnstraße 50 Schule am Rabet GS Sanierung
   
 100,00%
43 506 Konradstraße 67 16. Schule OS Sanierung
   
 100,00%
44 791 Rudolphstraße (o. HNr.) Anna-Magdalena-Bach-Schule 
Interim GS Interim
   
 100,00%
45 2 Manetstraße 8 Anna-Magdalena-Bach-Schule GS Sanierung
   
 92,44%
46 305 Uranusstraße (o. HNr.) Schule Uranusstraße GMS Neubau
   
 86,56%
47 871 Uranusstraße (o. HNr.) Schule Uranusstraße Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
48 679 Uranusstraße 1 91. Schule GS Sanierung
   
 100,00%
49 792 Lindennaundorfer Weg (o. 
HNr.) Kurt-Biedermann-Schule Interim FÖS Interim
   
 100,00%
50 682 Garskestraße 19 Kurt-Biedermann-Schule FÖS Sanierung
   
 100,00%
51 314 Garskestraße 21 Schule am Schönauer Park GS Sanierung
   
 100,00%
52 491 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.) Schule Hans-Beimler-Straße GS Neubau
 0,00%
 76,13%
Stand: 20.04.2026 2/7
17 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Finanzdaten - Schulbaumaßnahmen Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.04.2026 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
53 881 Hans-Beimler-Straße (o. 
HNr.)
Schule Hans-Beimler-Straße 
Sporthalle SH Neubau
 0,00%
 100,00%
54 749 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg GMS Neubau
 0,00%
 71,24%
55 640 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg 2-Feld-
Sporthalle SH Neubau  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749  s. ID749 s. ID749
56 752 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz GS Sanierung
   
 100,00%
57 872 Zwenkauer Straße 35 Schule Connewitz Sporthalle SH Sanierung
   
 100,00%
58 799 Zweenfurther Straße 21 Schule Zweenfurther Straße FÖS Sanierung
 0,00%
 100,00%
59 918 Zweenfurther Straße 21 Schule Zweenfurther Straße 
Sporthalle SH Sanierung
 0,00%
  s. ID799  s. ID799 
60 496 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule GS Sanierung
 0,00%
 51,54%
61 138 Riebeckstraße 50 Fritz-Baumgarten-Schule 
Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
62 732 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Interim GY Interim
   
 100,00%
63 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 1 GY Sanierung
   
 100,00%
64 864 Samuel-Lampel-Straße 1 Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Haus 2 GY Sanierung
   
 100,00%
65 794 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
66 753 Mockauer Straße (o. HNr.) 205. Schule OS Neubau
   
 100,00%
67 892 Max-Planck-Straße 1-3 Schulstandort GS Sanierung
   
 100,00%
68 863 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf Interim GY Interim
   
 100,00%
69 641 Althener Straße 16 Gymnasium Engelsdorf 
Außenstelle GY Sanierung
 100,00%
70 795 Schulze-Delitzsch-Straße 
23 Wilhelm-Wander-Schule Interim GS Interim
   
 100,00%
71 10 Schulze-Delitzsch-Straße 
23 Wilhelm-Wander-Schule Haus 2 GS Sanierung
   
 100,00%
72 777 Hohe Straße 19 Petrischule und Schule am 
Floßplatz Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
73 796 Alexanderstraße (o. HNr.) Thomasschule zu Leipzig 
Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
74 504 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße 
Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
75 26 Alte Dorfstraße 30 Schule Rückmarsdorf Interim GS Interim
 0,00%
 100,00%
76 356 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Erweiterung  s. ID674  s. ID674 
  s. ID674 
 s.ID674 s.ID674
77 674 An der Friedenseiche 4 Schule Rückmarsdorf GS Sanierung
 0,00%
 80,96%
78 96 Leipziger Straße 210 Schule Gundorf GS Erweiterung
 0,00%
 100,00%
Stand: 20.04.2026 3/7
18 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Finanzdaten - Schulbaumaßnahmen Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.04.2026 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
79 151 Binzer Straße 14 Schule Miltitz Interim GS Sanierung
 16,97%
 100,00%
80 710 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Sanierung
 0,00%
 100,00%
81 865 Röntgenstraße (o. HNr.) 46. Schule Interim GS Interim
   
 100,00%
82 250 Saalfelder Straße 29 46. Schule Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
83 812 Saalfelder Straße 29 46. Schule GS Sanierung
   
 100,00%
84 680 Miltitzer Allee 1 100. Schule GS Sanierung
   
 65,84%
85 814 Stuttgarter Allee 5 Rudi-Glöckner-Schule OS Sanierung
   
 100,00%
86 807 Stuttgarter Allee 3 Lina-Morgenstern-Schule GS Sanierung
   
 100,00%
87 819 Am Kirschberg 49 Wladimir-Filatow-Schule FÖS Sanierung
   
 100,00%
88 893 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-
Schule Interim GS Interim
   
 100,00%
89 560 Louis-Fürnberg-Straße 2 Hans-Christian-Andersen-
Schule GS Sanierung
   
 100,00%
90 806 Pansastraße 31 Karl-Heine-Schule Außenstelle BSZ Sanierung
   
 100,00%
91 166 Schulstraße 6 Schule Mölkau Sporthalle SH Sanierung
   
 100,00%
92 809 Schulstraße 8 Schule Mölkau GS Sanierung
   
 100,00%
93 817 Schulstraße 6 Schule Mölkau OS Sanierung
   
 100,00%
94 896 Schönbachstraße 17 Neue Nikolaischule GY Sanierung
   
 100,00%
95 897 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen Interim GS Interim
   
 100,00%
96 555 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen GS Sanierung
   
 100,00%
97 898 Seehausener Allee 17 Schule Seehausen Sporthalle SH Sanierung
   
 100,00%
98 899 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule 
Interim OS Interim
   
 100,00%
99 808 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS Sanierung
   
 100,00%
100 900 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule 
Sporthalle SH Sanierung
   
 100,00%
101 574 Katzmannstraße (o. HNr.) Schule Katzmannstraße AS Neubau
   
102 687 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule OS Sanierung
   
 100,00%
103 688 Jungmannstraße 5 Paul-Robeson-Schule Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
104 902 Delitzscher Straße 110 Lindenhofschule FÖS Sanierung  s. ID901 
   
  s. ID901  s. ID901 
Stand: 20.04.2026 4/7
19 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Finanzdaten - Schulbaumaßnahmen Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.04.2026 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
105 901 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linné-Schule GS Sanierung
   
 100,00%
106 903 Delitzscher Straße 110 Carl-von-Linné-Schule / 
Lindenhofschule Sporthalle SH Sanierung
   
 100,00%
107 813 Anhalter Straße 1 33. Schule GS Sanierung
   
 100,00%
108 904 Anhalter Straße 1 33. Schule Sporthalle SH Sanierung
   
 100,00%
109 109 Virchowstraße 4/6 35. Schule OS Sanierung
   
 100,00%
110 905 Virchowstraße 4/6 35. Schule Sporthalle SH Sanierung
   
 100,00%
111 805 Bästleinstraße 14 Rosa-Parks-Schule Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
112 906 Bästleinstraße 14 Rosa-Parks-Schule Interim OS Interim
   
 100,00%
113 815 Bästleinstraße 14 Rosa-Parks-Schule OS Sanierung
   
 100,00%
114 907 Rödelstraße 6 Schule am Auwald Interim GS Interim
   
 100,00%
115 818 Rödelstraße 6 Schule am Auwald GS Sanierung
   
 100,00%
116 820 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanierung
   
 77,65%
117 908 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Interim
   
 100,00%
118 279 An der Querbreite 8 Felix-Bloch-Schule BSZ Sanierung
   
 100,00%
119 909 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule 
Interim FÖS Interim
   
 100,00%
120 803 An der Märchenwiese 3 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Sanierung
   
 100,00%
121 933 Georg-Schwarz-Straße 113 Schule Friesenstraße Vorinterim GY Umnutzung
   
122 911 Georg-Schwarz-Straße 113 Regine Heinicke-Schule GS Sanierung
   
 100,00%
123 553 Hans-Driesch-Straße 41 Regine-Heinicke-Schule GS Sanierung
   
124 621 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule Phillip-Reis-Straße AS Neubau
   
 100,00%
125 910 Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) Schule Phillip-Reis-Straße 
Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
126 811 Demmeringstraße 84 Robert-Schumann-Schule GY Sanierung
   
 100,00%
127 912 Leipziger Straße (o. HNr.) Heinrich-Pestalozzi-Schule 
Interim OS Interim
   
 100,00%
128 883 Pestalozzistraße 39/41 Heinrich-Pestalozzi-Schule OS Sanierung
   
 100,00%
129 928 Standort offen Interim Johannes-Kepler-Schule 
56. Schule AS Interim
   
 100,00%
130 869 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Martin-Herrmann-Straße 
Sporthalle SH Sanierung  s. ID19 
   
  s. ID19  s. ID19  s. ID19  s. ID19 
Stand: 20.04.2026 5/7
20 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Finanzdaten - Schulbaumaßnahmen Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.04.2026 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
131 19 Martin-Herrmann-Straße 1 Schule Martin-Herrmann-Straße GMS Sanierung
   
 53,89%
132 61 Dieskaustraße 76 Johannes-Kepler-Schule GY Sanierung
   
 100,00%
133 517 Dieskaustraße 213 56. Schule OS Sanierung
   
 100,00%
134 168 Dieskaustraße 233 56. Schule Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
135 656 Am Sportforum (o. HNr.) Schule 5 GS Neubau
   
 100,00%
136 914 Am Sportforum (o. HNr.) Schule 5 Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
137 105 Ambrosius-Barth-Platz (o. 
HNr.) Schule am Weißeplatz Sporthalle SH Neubau
   
 77,20%
138 391 Andromedaweg 25 Schule Andromedaweg FÖS Sanierung
   
 100,00%
139 916 Dachsstraße 5 Gustav-Hertz-Schule Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
140 349 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladebahnhof GMS Neubau
   
 100,00%
141 875 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladebahnhof 
Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
142 919 Erich-Zeigner-Allee 24-26 Erich-Zeigner-Schule Sporthalle SH Sanierung
   
 100,00%
143 878 Friesenstraße 6 Schule Friesenstraße Sporthalle SH Sanierung  s. ID787 
   
  s. ID787  s. ID787  s. ID787  s. ID787 
144 787 Friesenstraße 8 Schule Friesenstraße GY Sanierung
   
 100,00%
145 783 Gartenwinkel 30 Alfred-Kästner-Schule 
Sporthalle SH Sanierung
 79,89%
 69,42%
146 797 Gartenwinkel 30 Sporthalle Lindenthal SH Neubau
   
 100,00%
147 490 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost GS Neubau
   
 100,00%
148 913 Gregor-Fuchs-Straße 45 Schule Feuerwache Ost 
Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
149 920 Grünauer Allee 35 Joachim-Ringelnatz-Schule 
Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
150 29 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln GS Neubau
   
 84,27%
151 915 Hallesche Straße (o. HNr.) Schule Lützschena-Stahmeln 
Sporthalle SH Neubau
   
  s. ID29 
 100,00%
152 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung
 43,95%
 61,52%
153 934 Hohe Straße 19 Hort HO Neubau
   
 100,00%
154 810 Holsteinstraße 66 Humboldtschule Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
155 108 Höltystraße 51 Schule Höltystraße Sporthalle SH Neubau
 0,00%
 48,86%
156 497 Kolmstraße (o. HNr.) Schule Kolmstraße AS Neubau
   
 100,00%
Stand: 20.04.2026 6/7
21 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Finanzdaten - Schulbaumaßnahmen Anlage 2a 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.04.2026 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
157 877 Kolmstraße (o. HNr.) Schule Kolmstraße Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
158 174 Lumumbastraße 4 Schule Lumumbastraße FÖS Sanierung
   
 100,00%
159 229 Miltitzer Weg 4a Schulzentrum Grünau Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
160 927 Neptunweg 31 Kay-Espenhayn-Schule 
Sportraum SH Interim
 31,65%
 100,00%
161 861 Pfaffensteinstraße 14 100. Schule Sporthalle SH Neubau
 0,00%
 58,26%
162 40 Ratzelstraße 26 Schule Ratzelstraße Sporthalle SH Neubau
 0,00%
 87,45%
163 197 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule Rehbacher Straße GS Neubau
   
 100,00%
164 917 Rehbacher Straße (o. HNr.) Schule Rehbacher Straße 
Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
165 949 Schleußiger Weg 1 Schulbiologiezentrum SG Sanierung
   
 100,00%
166 248 Seumestraße 93 60. Schule GS Sanierung
   
 100,00%
167 694 Stuttgarter Allee 9 Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule Sporthalle SH Neubau
   
 100,00%
168 154 Zur Schule 11 Schule Wiederitzsch GS Sanierung
   
 85,41%
169 616 Am Angerteich 2 Geschwister-Scholl-Schule OS Sanierung
 2,12%
 41,25%
170 930 Arthur-Winkler-Straße 6 Gymnasium Engelsdorf GY Sanierung
 0,00%
 100,00%
 Summe  
 8,48%
Legende:
Gemeinschaftsschule
Grundschule
Gymnasium
Oberschule
Sporthalle
Förderschule
Berufsschulzentrum
Auslagerungsschule
Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und Mehrkosten:
Stand: 20.04.2026 7/7
22 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Finanzdaten - Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.04.2026 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
1 632 Krönerstraße 43 Kita "Haus Sonnenblume" Kita Neubau
 0,00%
 100,00%
2 824 Louis-Fürnberg-Straße 19 Kita "Sonnenstrahl" Kita Sanierung
   
 100,00%
3 698 Louis-Fürnberg-Straße 21 Kita "Mäusekiste" Kita Sanierung
   
 100,00%
4 825 Döllingstraße 21 Kita "Zwergenland" Kita Sanierung
   
 100,00%
5 775 Schulzeweg 11/13 Kita "Kinderland" Kita Sanierung
   
 100,00%
6 821 Bertold-Brecht-Straße 11 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung
   
 100,00%
7 468 Hermann-Liebmann-Straße 
99 Kita "Knirpsenstadt" Kita Sanierung
   
 100,00%
8 826 Gabelsberger Straße 28 Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung
   
 100,00%
9 756 Zweinaundorfer Straße 167 Kita "Rappelkiste" Kita Neubau
   
 100,00%
10 721 Südblick 5a Kita "Knirpsenland" Kita Sanierung
   
 100,00%
11 225 Wiesenstraße 18-20 Kita "Kleine Entdecker" Kita Sanierung
   
 100,00%
12 822 Bisamstraße 15 Kita "kleiner Kiebitz" Kita Sanierung
   
 100,00%
13 773 Hans-Beimler-Straße 17 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung
   
 100,00%
14 633 Poetenweg 24 Kindertageseinrichtung Kita Neubau
   
15 626 Robert-Koch-Straße (o. HNr) Kindertageseinrichtung Interim Kita Interim
   
 100,00%
16 762 Kantor-Andrä-Straße 16 Integrative 
Kindertageseinrichtung Kita Sanierung
   
 100,00%
17 479 Rathenaustraße 21 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung
   
 100,00%
18 840 Schröderstraße 1 Kita "Burghausen" Kita Sanierung
   
 100,00%
19 227 Friedrich-Ludwig-Jahn-
Straße 5-7 Kita "Sonnenblume" Kita Sanierung
   
 100,00%
20 486 Stollberger Straße 8-8a Kita "Spielhaus Thekla" Kita Sanierung
   
 100,00%
21 841 Samuel-Lampel-Straße 2 Kita "Mockauer Spatzen" Kita Sanierung
   
 100,00%
22 771 Yorckstraße 43 Kita "Bummi" Kita Sanierung
   
 100,00%
23 767 Hannoversche Straße 50 Kita "Entdeckerland" Kita Sanierung
   
 100,00%
24 768 Hannoversche Straße 52 Kita "Riesen- und Zwergenland" Kita Sanierung  s. ID767 
   
  s. ID767  s. ID767 
25 636 Hohe Straße 19 Kindertageseinrichtung Kita Neubau
   
 100,00%
26 853 Hohe Straße 19 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau
   
 100,00%
Stand: 20.04.2026 1/3
23 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Finanzdaten - Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.04.2026 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
27 921 Tarostraße 9 Kita "Kleiner Muck" Kita Neubau
   
 100,00%
28 765 Holsteinstraße 62-64 Kita "Tausendfüßler" Kita Sanierung
   
 100,00%
29 956 Kurt-Tucholsky-Straße 10 OFT "Paradise" OFT Sanierung  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764  s. ID764 
30 764 Kurt-Tucholsky-Straße 12 Integrative 
Kindertageseinrichtung Kita Sanierung
   
 100,00%
31 858 Russenstraße 135 Kita "Fuchsbau" Kita Sanierung
   
 100,00%
32 482 Seidelstraße 1-3 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung
   
 100,00%
33 857 Hans-Otto-Straße 2a/2b Kita "Pünktchen" Kita Sanierung
   
 100,00%
34 488 Täubchenweg 30 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung
   
 100,00%
35 481 Schönbachstraße 63 Kita "Stötteritzer Pfiffikusse" Kita Sanierung
   
 100,00%
36 262 Neue Leipziger Straße 37-
37a
Kindertageseinrichtung 
Auslagerungsobjekt Kita Sanierung
   
 100,00%
37 524 Neptunweg 29/29a Kita "Haus Kinderland" Kita Sanierung
   
 100,00%
38 828 Königsteinstraße 70 Kita "Raxlifaxli" Kita Sanierung
   
 100,00%
39 830 Königsteinstraße 72 Kita "Knirpsenland am 
Königstein" Kita Sanierung
   
 100,00%
40 831 Zingster Straße 2b-2c Kita "Am Kulkwitzer See" Kita Sanierung
   
 100,00%
41 469 Kantatenweg 41a Integrative 
Kindertageseinrichtung Kita Sanierung
   
 100,00%
42 470 Kantatenweg 41b Integrative 
Kindertageseinrichtung Kita Sanierung  s. ID459 
   
  s. ID469 
  s. ID469  s. ID469 
43 833 Grünauer Allee 18 Kita "Pfiffikus" Kita Sanierung
   
 100,00%
44 457 Alte Straße 2 Integrative 
Kindertageseinrichtung Kita Sanierung
   
 100,00%
45 228 Martin-Herrmann-Straße 1 
A Kindertageseinrichtung Kita Neubau
 0,00%
 100,00%
46 472 Kunzestraße 4 Integrative 
Kindertageseinrichtung Kita Sanierung
   
 100,00%
47 473 Kunzestraße 6 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung  s. ID472 
   
  s. ID472  s. ID472  s. ID472  s. ID472 
48 834 Am Kirschberg 37 Kita "St. Martin" Kita Sanierung
   
 100,00%
49 226 Am Kirschberg 39 Kita "Am Kirschberg" 
Integrationseinrichtung Kita Sanierung
   
 100,00%
50 441 Delitzscher Straße (o. HNr.) Kindertageseinrichtung Kita Neubau
   
 100,00%
51 837 Demmeringstraße 35 Kita "Demmeringstraße" Kita Sanierung
   
 100,00%
52 849 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" Kita Neubau
   
 100,00%
Stand: 20.04.2026 2/3
24 von 30 in Zusammenstellung
Stadt Leipzig
Task Force Schulhausbau und Kita
Organisationsbüro
Finanzdaten - Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs Anlage 2b 
zu VIII-Ifo-02647 
lfd. 
Nr. ID TF Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme
Vorhaben ges.-
HH-Plan /
Beschluss
(PB/BB/OBM)
aktuell
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Ausgangs-
beschluss
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Summe 
Mehrkosten 
gesamt
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
Steigerung 
gesamt in 
Prozent
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
1. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
2. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
3. Änderung
Kosten-
entwicklung 
Baubeschluss
4. Änderung
 Summe 
Mehrkosten 
gegenüber 
letztem 
Sachstands-
bericht 
  Ist-
Auszahlungen
(Quelle SAP) 
Stand: 
09.04.2026 
Fördermittel 
Einzahlungen
Zuschuss / 
Eigenmittel
Zuschuss / 
Eigenmittel
in Prozent
53 847 Heilbronner Straße 16 OFT "Heilbronner Straße" OFT Sanierung
   
 100,00%
54 880 Jungmannstraße 5 OFT "Paul-Robeson-Schule" OFT Sanierung
   
  s. ID687 
 100,00%
55 852 Nordstraße 43 Jugendhilfeeinrichtung JHE Neubau
   
 100,00%
56 677 Nordstraße 43 Kita "Am Zoo" Kita Neubau
   
 100,00%
57 923 Nordstraße 43 Kindertageseinrichtung Kita Neubau
   
 100,00%
58 845 Oststraße 181B OFT "Columbus Junior e.V." OFT Neubau
   
 100,00%
59 533 Otto-Michael-Straße 2A Kita "Fröbelchen" Kita Neubau
 5,50%
 78,75%
60 846 Püchauer Straße 4 OFT "Sellerhausen" OFT Sanierung
   
 100,00%
61 947 Richard-Lehmann-Straße 
28-30 Kita "Känguru Leipzig" Kita Neubau
   
 100,00%
62 844 Straße des 18. Oktober 10A OFT "Messemagistrale" OFT Sanierung
   
 100,00%
63 848 Stuttgarter Allee 15 OFT "Völkerfreundschaft" OFT Neubau
   
   
64 772 Wurzner Straße 122 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung
   
 100,00%
 Summe  
 1,75%
Legende:
Kindertageseinrichtung
Jugendhilfeeinrichtung
Offener Freizeittreff
Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und Mehrkosten:
Stand: 20.04.2026 3/3
25 von 30 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der Deckungsquelle
1 46 Glockenstraße 6 Schule an der Glockenstraße OS Sanierung 7.0001502 § 20       2.207.670 7.0001976
7.0002716
Witzlebenstraße (o. HNr.)
Katzmannstraße (o. HNr.)
Schule Witzlebenstraße
Schule Katzmannstraße TF-2025-024
2 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung 7.0001953 § 20     5.000.000 7.0001785 Georg-Maurer-Straße 25 Schule Lößnig / Marienbrunn VII-DS-01824-DS-03-DS-01
3 374 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus GY Sanierung 7.0001953 § 20           677.852 7.0001791 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz VII-DS-01824-DS-03-DS-01
4 306 Mannheimer Straße 35 Friedrich-Fröbel-Schule GS Neubau 7.0001780 § 20          224.900 7.0001976 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule Witzlebenstraße VIII-DS-00333-DS-01
5 549 Lessingstraße 27 Lessingschule GS Brandschutz 7.0002761 § 20          335.000 7.0002716 Katzmannstraße (o. HNr.) Schule Katzmannstraße TF-2025-025
6 306 Mannheimer Straße 35 Friedrich-Fröbel-Schule GS Neubau 7.0001780 § 20          754.400 7.0002595 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule Witzlebenstraße Sporthalle VIII-DS-00333-DS-01
7 306 Mannheimer Straße 35 Friedrich-Fröbel-Schule GS Neubau 7.0001780 § 20 VE       6.453.700 7.0001957
7.0002595
Kolmstraße (o. HNr.)
Witzlebenstraße (o. HNr.)
Schule Kolmstraße
Schule Witzlebenstraße Sporthalle VIII-DS-00333-DS-01
8 306 Mannheimer Straße 35 Friedrich-Fröbel-Schule GS Neubau 7.0001780 § 20 VE      9.899.600 7.0001957
7.0002595
Kolmstraße (o. HNr.)
Witzlebenstraße (o. HNr.)
Schule Kolmstraße
Schule Witzlebenstraße Sporthalle VIII-DS-00333-DS-01
9 306 Mannheimer Straße 35 Friedrich-Fröbel-Schule GS Neubau 7.0001780 § 20 VE      9.867.000 7.0001957
7.0002378
Kolmstraße (o. HNr.)
Zwenkauer Straße 35
Schule Kolmstraße
Schule Connewitz VIII-DS-00333-DS-01
10 870 Mannheimer Straße 35 Friedrich-Fröbel-Schule Sporthalle SH Neubau 7.0002607 § 20 VE           291.748 7.0002595 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule Witzlebenstraße Sporthalle VIII-DS-00333-DS-01
11 870 Mannheimer Straße 35 Friedrich-Fröbel-Schule Sporthalle SH Neubau 7.0002607 § 20 VE          307.056 7.0002595 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule Witzlebenstraße Sporthalle VIII-DS-00333-DS-01
12 870 Mannheimer Straße 35 Friedrich-Fröbel-Schule Sporthalle SH Neubau 7.0002607 § 20 VE           647.175 7.0001957 Kolmstraße (o. HNr.) Schule Kolmstraße VIII-DS-00333-DS-01
13 88 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GY) GY Neubau 7.0001498 § 20 VE         499.000 7.0001789 Am Sportforum (o. HNr.) Schule 5 VII-DS-07385
14 88 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GY) GY Neubau 7.0001498 § 20 VE          150.000 7.0002613 Delitzscher Straße (o. HNr.) Schule am Freiladebahnhof Sporthalle VII-DS-07385
15 159 Volksgartenstraße 16a Schule Volksgartenstraße GS Sanierung 7.0001784 § 20         900.000 7.0001736 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule TF-2026-003
16 75 Martin-Herrmann-Straße 1 56. Schule OS Sanierung 7.0002715 § 20          349.000 7.0002595 Witzlebenstraße (o. HNr.) Schule Witzlebenstraße Sporthalle TF-2026-002
17 89 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (OS) OS Neubau 7.0001487 § 20       1.282.500 
7.0000965
7.0001487
7.0001651
7.0001670
7.0001844
7.0002748
Karl-Heine-Straße 22b
Dösner Weg 39-43
Rödelstraße 6
Miltitzer Weg 1
Krönerstraße 3
-
Schule am Palmengarten
Schule am Dösner Weg (OS)
Schule am Auwald
Comenius-Schule
Schule Ihmelsstraße Oberschule
Radverkehrsplätze
TF-2026-007
18 88 Dösner Weg 39-43 Schule am Dösner Weg (GY) GY Neubau 7.0001498 § 20       1.312.500 
7.0000315
7.0000322
7.0000330
7.0000339
7.0001361
7.0001499
7.0001666
7.0001677
7.0001742
-
-
-
-
Krönerstraße 5
Antonienstraße 24
An der Kotsche 41
Ratzelstraße 26
Messe-Allee 21
bewegliches AV
bewegliches AV
bewegliches AV
bewegliches AV
Schule Ihmelsstraße Gymnasium
Schule am Adler 
Schule am Kulkwitzer See
Schule Ratzelstraße Sporthalle
Schule Wiederitzsch
TF-2026-007
19 132 Miltitzer Weg 6a Schulzentrum Grünau Erweiterungsbau GY Neubau 7.0001671 § 20       1.239.840 7.0001486 Martinstraße 7 Ernst-Pinkert-Schule Haus II TF-2026-007
Antrags-
art
 Betrag
(in Euro) Beschlussgrundlage
Sender
Stadt Leipzig
Amt für Schule
ID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Anlage 3a
zu VIII-Ifo-02647   Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (01.01.2026 - 31.03.2026)
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
Seite 1/2
26 von 30 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Schul-/ 
Bauart Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der Deckungsquelle
Antrags-
art
 Betrag
(in Euro) Beschlussgrundlage
Sender
Stadt Leipzig
Amt für Schule
ID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Anlage 3a
zu VIII-Ifo-02647   Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Schulbau (01.01.2026 - 31.03.2026)
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/VE)
20 320 Volksgartenstraße 16 Astrid-Lindgren-Schule GS Sanierung 7.0001736 § 20      3.402.500 
7.0000665
7.0000680
7.0000720
7.0000965
7.0001097
7.0001352
7.0001442
7.0001484
7.0001486
7.0001490
7.0001491
7.0001503
7.0001666
7.0001736
7.0001746
7.0001770
7.0001950
7.0001953
7.0002010
7.0002025
7.0002289
7.0002310
7.0002316
7.0002377
7.0002515
7.0002580
Max-Planck-Straße 53-55
Gießerstraße 6
Seumestraße 93
Karl-Heine-Straße 22b
Neustädter Straße 1
Thierschstraße 5
An der Kotsche 41
Addis-Abeba-Platz 1
Martinstraße 7
Baumannstraße 13
An der Friedenseiche 4
Demmeringstraße 84
An der Kotsche 41
Volksgartenstraße 16
Höltystraße 51
Philipp-Rosenthal-Straße 61-63
Hans-Beimler-Straße (o. HNr.)
Heinrichstraße 36 A
Wurzner Straße 140b
Am Kirschberg 49
Klettenstraße 43
Gartenwinkel 30
Göbschelwitzer Weg 1
Kieler Straße 72b
Martin-Herrmann-Straße 1
-
Sportoberschule
Johanna-Magdalena-Beyer-Schule
60. Schule
Schule am Palmengarten
Felix-Bloch-Schule
Johannes-Hegenbarth-Schule
Schule am Kulkwitzer See
Schule am Addis-Abeba-Platz
Ernst-Pinkert-Schule Haus II
Schule am grünen Gleis
Schule Rückmarsdorf 
Robert-Schumann-Schule
Schule am Kulkwitzer See
Astrid-Lindgren-Schule
Schule Höltystraße Sporthalle
Johanna-Moosdorf-Schule
Schule Hans-Beimler-Straße
Schule Schraderhaus
Quartiersschule Ihmelsstraße - Sportfreifläche
Wladimir-Filatow-Schule
Schule Paunsdorf
Alfred-Kästner-Schule Sporthalle
Schule Portitz
F.-A.-Brockhaus-Schule Interim
Schule Martin-Herrmann-Straße
FÖS Neptunweg, Brandschutz
TF-2026-007
7.0002605
7.0002716
Alte Dorfstraße 30
Katzmannstraße (o. HNr.)
Schule Rückmarsdorf Interim
Schule Katzmannstraße
21 195 Ferdinand-Rhode-Straße 42 Petrischule + Schule am Floßplatz 
Sporthalle SH Neubau 7.0001786 § 20      3.290.000 7.0001780 Mannheimer Straße 35 Friedrich-Fröbel-Schule TF-2026-007
22 150 Großmiltitzer Straße 4 Schule Miltitz GS Erweiterung 7.0001791 § 20       2.133.300 7.0001953 Heinrichstraße 36 A Schule Schraderhaus TF-2026-007
23 510 Kieler Straße 72b Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 
Haus 1 GY Sanierung 7.0001967 § 20      6.314.900 
7.0001419
7.0001499
7.0001643
7.0001780
7.0001953
7.0002020
7.0002323
7.0002624
-
Antonienstraße 24
Gerichtsweg 13
Mannheimer Straße 35
Heinrichstraße 36 A
-
An der Märchenwiese 49
Pfaffensteinstraße 14
IV Berufliche/Berufsbildende Schulen
Schule am Adler 
Wilhelm-Busch-Schule Sporthalle
Friedrich-Fröbel-Schule 
Schule Schraderhaus
Schulbaumaßnahmen freier Träger
Marienbrunner Schule Sporthalle
100. Schule Sporthalle
TF-2026-007
24 789 Schönauer Straße 160 Ruth-Pfau-Schule BSZ Sanierung 7.0002538 § 20       1.685.250 
7.0001486
7.0001663
7.0001666
7.0001667
7.0001669
7.0001670
7.0001746
7.0002609
Martinstraße 7
Miltitzer Weg 3
An der Kotsche 41
Diderotstraße 35
Miltitzer Weg 2
Miltitzer Weg 1
Höltystraße 51
Hans-Beimler-Straße (o. HNr.)
Ernst-Pinkert-Schule Haus II
94. Schule 
Schule am Kulkwitzer See
Denis-Diderot-Schule
Max-Klinger-Schule Haus 2
Comenius-Schule
Schule Höltystraße Sporthalle
Schule Hans-Beimler-Straße Sporthalle
TF-2026-007
25 95 Tauchaer Straße 188 Schule an der Parthe GS Neubau 7.0001640 § 20         500.000 
7.0001666
7.0002207
7.0002748
An der Kotsche 41
Nordplatz 13
-
Schule am Kulkwitzer See
Leibnizschule
Radverkehrsplätze
TF-2026-007
26 653 Döllingstraße 25 Schule am Gutspark Paunsdorf GS Erweiterung 7.0002149 § 20          280.890 7.0002149
7.0002515
Döllingstraße 25
Martin-Herrmann-Straße 1
Schule am Gutspark Paunsdorf
Schule Martin-Herrmann-Straße TF-2026-007
27 501 Komarowstraße 2 66. Schule Sporthalle SH Neubau 7.0001937 § 20      1.670.000 
7.0001497
7.0001499
7.0001889
7.0001937
7.0002159
7.0002207
Hainbuchenstraße 13
Antonienstraße 24
Krönerstraße 1
Komarowstraße 2
Garskestraße 19
Nordplatz 13
Schule Hainbuchenstraße
Schule am Adler 
Mehrzweckgebäude
66. Schule Sporthalle
Kurt-Biedermann-Schule
Leibnizschule
TF-2026-007
28 310 Lidicéstraße 12 Christian-Gottlob-Frege-Schule 
Sporthalle SH Neubau 7.0001943 § 20       1.765.400 
7.0000330
7.0001850
7.0001851
7.0001852
7.0001853
7.0001854
-
-
-
-
-
-
bewegliches AV
LAN-Vernetzung Grundschulen
LAN-Vernetzung Oberschulen
LAN-Vernetzung Gymnasium
LAN-Vernetzung Schul. Lernförderung
LAN-Vernetzung Berufsschulzentrum
TF-2026-007
Seite 2/2
27 von 30 in Zusammenstellung
Straße / Standort Name / Bezeichnung Kategorie Maßnahme Projekt-
definition
Projekt-
definition Straße / Standort Name / Bezeichnung bzw.
Projektbezeichnung der Deckungsquelle
1 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 7.0001847 § 20 396.525 7.0001459
7.0002216
Edmond-Kaiser-Straße 11
Kantatenweg 41a, 41b
Jugendhilfeeinrichtung
Integrative Kindertageseinrichtung VII-DS-06714-DS-03
2 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 7.0001847 § 78 i.A.a. § 79 576.430
105151181277
105162002303
105151201407
7.0002405
-
Amt 51 baul. u. techn. Unterhaltung 2
Amt 51 baul. u. techn. Unterhaltung 2
Amt 51 baul. u. techn. Unterhaltung 2
Grunderwerb 40 und 51
VII-DS-06714-DS-03
3 368 Potschkaustraße 50 Kindertageseinrichtung Kita Sanierung 7.0001847 § 20 VE 24 kw 26 406.430 7.0002447 Dorfstraße 41 Kita "Strolchenland" VII-DS-06714-DS-03
Stadt Leipzig
Amt für Jugend und Familie
Sender
BeschlussgrundlageID TFlfd. 
Nr.
Empfänger
Antrags-
art
Betrag
(in Euro)
Anlage 3b
zu VIII-Ifo-02647Übersicht der unterjährigen Mittelumwidmungen - Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, Offene Freizeittreffs (Stand 31.03.2026)
§ 79 SächsGemO Abweichungen vom Haushaltsplan (Über-/außerplanmäßige Auszahlungen)
§ 81 SächsGemO Verpflichtungsermächtigungen
§ 20 SächsKomHVO Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen)
Seite 1/1
28 von 30 in Zusammenstellung
   
 
  
29 von 30 in Zusammenstellung
   
  
 
 
30 von 30 in Zusammenstellung