Baubeschluss Teilmodernisierung Oberschule Geschwister-Scholl-Schule, Am Angerteich 2
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-DS-10734
Datum: 2024-11-26
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/8 
 
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
 
 
Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-10734 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie 
 
Stammbaum: 
 
VII-DS-10734 Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau 
 
Betreff: 
Baubeschluss Teilmodernisierung Oberschule Geschwister-Scholl-
Schule, Am Angerteich 2 
 
 
Beratung im Gremium  
(Änderungen vorbehalten) 
 
Voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 
DB OBM - Vorabstimmung  Vorberatung 
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  Beschlussfassung 
 
Auswirkungen auf Strategie, Haushalt  
und Stadtraum 
 
 
Ziele „Leipzig-Strategie 2035“  
Klimawirkung ja 
Auswirkung auf bezahlbares Wohnen nein 
Finanzielle Auswirkungen ja 
Auswirkung auf den Stellenplan nein 
Räumlicher Bezug Südost, Liebertwolkwitz 
  
 
Beschlussvorschlag 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 25.11.2024: 
1. Die Baumaßnahme wird realisiert. (Baubeschluss gem. Hauptsatzung § 21 (2) Nr. 1b 
in der zur Zeit gültigen Fassung). 
 
2. Die Gesamtkosten betragen 981.900 €. Der städtische Anteil beträgt 392.760 €. Es 
sind Erträge von 589.140 € zu erwarten. 
 
3. Die Aufwendungen in Höhe von 981.900 für die bauliche Maßnahme sind im PSP-
Element 1.100.21.5.1.01.21 „Geschwister-Scholl-Schule (OS)“ wie folgt vorgesehen: 
bis Haushaltsjahr 2023:            7.114 € 
Haushaltsjahr 2024:               20.330 € 
Haushaltsjahr 2025:    67.500 € 
Haushaltsjahr 2026:             804.400 € 
Haushaltsjahr 2027:                82.556 € 
 
4. Die Erträge in Höhe von 589.140 € sind im Haushaltsjahr 2027 im PSP-Element 
1.100.21.5.1.01.21 „Geschwister-Scholl-Schule (OS)“ im Sachkonto 3148 2001 
„sonstige Zuschüsse EU – Bau ohne FR“ vorgesehen. 
 
5. Die Realisierung und Finanzierung der Maßnahme unterliegt dem Vorbehalt der 
Bestätigung der Fördermittel. 
 
6. Der Beigeordnete für Stadtentwicklung und Bau wird ermächtigt, 
1 von 11 in Zusammenstellung
2/8 
 
Aufträge/Verpflichtungen für die konsumtive Instandhaltungsmaßnahme als Vorgriff 
im Haushaltsjahr 2025 auf die Haushaltsansätze 2026 in Höhe von 755.000 € 
auszulösen/einzugehen. 
 
7. Die entsprechend Anlage 1 im Haushaltsjahr 2027 anfallenden Folgekosten i.H.v. 
9.917 € werden zukünftig innerhalb des Budgets des Fachamtes finanziert und durch 
das Fachamt entsprechend bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. 
  
 
Zusammenfassung 
 
Anlass der Vorlage: 
 
  Rechtliche Vorschriften   Stadtratsbeschluss x  Verwaltungshandeln 
 
  Sonstiges: 
 
Im Ortsteil Liebertwolkwitz befindet sich das 1889 errichtete Schulgebäude mit 
denkmalgeschütztem Haupteingangsportal. Mit Umsetzung der Instandsetzungsmaßnahmen 
soll der Austausch der bestehenden Fensterelemente, die Erneuerung der 
Dachflächenfenster, der Einbau von Sonnenschutzelementen erfolgen. Mit den 
Teilmaßnahmen werden neben der energetischen Optimierung die Anforderungen an 
Unfallverhütungsvorschriften und Gesundheitsschutz verbessert, eine Teilverbesserung der 
Abdichtungssituation an den Grundmauern erzielt sowie die neue Fenstergestaltung mit dem 
Denkmalschutz in Einklang gebracht. 
 
 
Beschreibung des Abwägungsprozesses 
Im Rahmen der Erarbeitung der Vorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d. 
Task Force Schulhausbau und Kita statt. 
 
I.  Eilbedürftigkeitsbegründung 
Es handelt sich nicht um eine eilbedürftige Vorlage. 
 
II.  Begründung Nichtöffentlichkeit 
Es handelt sich um eine öffentliche Vorlage. 
 
III.  Strategische Ziele 
 
Mit der Maßnahme werden zukunftsorientierte 
Schulangebote geschaffen, die neben der Sicherung 
des Leipziger Schulbetriebes und Betreuungsangebote 
auch die Chancengleichheit in der inklusiven Stadt 
fördern. 
 
IV.  Sachverhalt 
1.  Anlass 
 
1.1 Grundlagen / Beschlüsse 
Haushaltsantrag VII-HP-05183-VSP-01 – Energetische 
Sanierung Geschwister-Scholl-Oberschule 
Liebertwolkwitz. 
 
1.2 Ziel und Entwicklungskonzeption 
Mit der Maßnahme werden zukunftsorientierte Schulangebote geschaffen, die neben der 
2 von 11 in Zusammenstellung
3/8 
 
Sicherung des Leipziger Schulbetriebes und Betreuungsangebote auch die 
Chancengleichheit in der inklusiven Stadt fördern. Gleichzeitig verbessert sich mit der 
energetischen Maßnahme die Klimabilanz des bestehenden Schulgebäudes.  
Der Beschluss dient der Absicherung des Schulbetriebes. 
 
1.3 Erläuterung wesentlicher Sachverhalte 
Städtebauliche Einordnung 
Die bestehende Oberschule befindet sich im Leipziger Süd-Osten im Ortsteil Liebertwolkwitz. 
Das Gebäude der Oberschule ist Teil des historisch gewachsenen Gesamtschulensembles. 
Auf der Westseite des Areals schließt die bereits sanierte Grundschule an. Der Schulhof 
sowie die Außenanlagen befinden sich südlich des Gebäudes. Die Jahn-Sporthalle bildet 
den nördlichen Abschluss. 
 
Beschreibung des IST-Zustandes  
Die bestehenden Fenster, teilweise aus der Nachwendezeit, weisen erhebliche Mängel und 
Verschleißspuren auf. Ein außenliegender Sonnenschutz ist nicht vorhanden. Im 
Untergeschoss ist in den angrenzenden Räumen des nachträglich errichteten 
Nebeneingangs (1950iger Jahre) eine Durchfeuchtung des Mauerwerks zu verzeichnen. 
Ursache hierfür ist eine fehlende vertikale Abdichtung und Drainage in diesem Bereich. 
 
Ableitung des Bedarfs / Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Maßnahme 
Für das Schulgebäude werden intakte, dem aktuellen Stand der Technik entsprechende 
Fenster benötigt. Mit Installation neuer Sonnenschutzelemente wird den klimatischen 
Bedingungen Rechnung getragen. Zur Verhinderung weiterer Durchfeuchtung des 
Kellermauerwerks muss die fehlende Abdichtung im Bereich des Nebeneingangs 
entsprechend ergänzt werden. 
 
Notwendigkeit / Dringlichkeit der Baumaßnahme 
Die Instandsetzungsmaßnahmen dienen der langfristigen Sicherung des bestehenden 
Gebäudes und damit der Sicherstellung des Schulbetriebs am Standort. 
 
Alternativlösungen 
Es gibt keine alternativen Instandsetzungsmaßnahmen zum Erhalt des Schulgebäudes. 
 
 
2.  Beschreibung der Maßnahme 
 
2.1 Erläuterungen der Planung 
Mit der geplanten Maßnahme ist die Erneuerung der Fensterelemente, die Erneuerung der 
Dachflächenfenster, der Rückbau des nachträglich errichteten Windfangs an der Westseite 
des Schulgebäudes (Nebeneingang) zum Zweck der Ergänzung der noch fehlenden 
Bauwerksabdichtung an der Westseite des Gebäudes vorgesehen. 
 
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) 
- Abbruch Windfang Nebeneingang mit entsprechender Teilinstandsetzung des 
vorhandenen Mauerwerks und Ergänzung der Vertikalabdichtung an der angrenzenden 
Kellerwand sowie Teilergänzung der Ringdrainage  
- Einbau einer neuen Außentür als Aluminiumkonstruktion für den Nebeneingang mit 
Stahl-Glaskonstruktion als Überdachung 
- Erneuerung aller Fenster, Ausführung in Kunststoff mit Isolierverglasung nach aktuellen 
Anforderungen des GEG   
- Erneuerung Innenfensterbänke, Ausführung: furnierte Mehrschichtplatte 
- Ergänzung Außenfensterbänke in Titan-Zinkblech auf vorhandene Betonfensterbänke 
- Ergänzung außenliegender Sonnenschutz als händisch bedienbare Raffstoreanlage für 
die Ost- sowie Südseite des Gebäudes 
3 von 11 in Zusammenstellung
4/8 
 
- Ergänzung innenliegender Blendschutz für die Aula 
- Instandsetzung Dachflächenfenster durch Erneuerung der Fensterflügel mit Verglasung 
nach aktuellem Energiestandard 
 
KG 500 Außenanlagen (DIN 276) 
Außenanlagen 
- Wiederherstellung der befestigten Hofflächen im Bereich des abgebrochenen 
Nebeneingangs  
 
2.2 Eigentumsverhältnisse 
Gemarkung: 5574 Liebertwolkwitz, Flurstücksnummer: 134/8 
Flurstücksgröße in m²: 6179 
Eigentum: Stadt Leipzig  
 
2.3 barrierefreies Bauen 
Die geplanten Teilmaßnahmen nehmen keinen Einfluss auf die Barrierefreiheit.  
 
3.  Zeitplan 
 
Beginn LP 5 11/2024  
Baubeginn 10/2025 
Fertigstellung 12/2026 
Nutzungsbeginn 01/2027 (Bauen im genutzten Zustand) 
 
4.  Finanzen und Personal (Details) 
 
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge 2025 2027 589.140 1.100.21.5.1.01.21 
 Aufwendungen 2023 2027 981.900 1.100.21.5.1.01.21 
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein x wenn ja, nachfolgend angegeben 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR/Jahr wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen) 2027 ff.  9.917 € 1.100.21.5.1.01.21 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
Auswirkungen auf den Stellenplan (wenn ja, nachfolgend angegeben) 
Geplante Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
 
 
  
4 von 11 in Zusammenstellung
5/8 
 
4.1  Kosten nach Kostengruppen 
 
Kostenermittlungsstufe nach DIN 276 vom 
Kostenberechnung 18.06.2024 
 
Kostengruppe  
100 Grundstück 0 
200 Herrichtung und Erschließung 0 
300 Bauwerk – Baukonstruktion 742.631 
400 Bauwerk – Technische Anlagen 0 
500 Außenanlagen 9.987 
600 Ausstattung und Kunstwerke 0 
700 Baunebenkosten 195.000 
Rundung  382 
Summe  948.000 
Leistungserstattung für Bauherrenaufgaben 39.811 
 
4.2  Fördermittel 
 
Die Maßnahme ist förderfähig. 
Förderprogramm FRL Energie und Klima 
Förderansatz gemäß Förderrichtlinie in % 60 % 
Gesamtkosten  981.900 
förderfähige Kosten 981.900 
Anteil Fördermittel 589.140 
Anteil Stadt Leipzig 392.760 
Angaben in Euro brutto 
 
Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig. Es ist beabsichtigt die Maßnahme über die 
Förderrichtlinie Energie und Klima fördern zu lassen. FRL wird aus dem Strukturfonds 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Just Transition Fund (JTF) der 
EU und aus sächsischen Landesmitteln finanziert. Gegenwärtig wird auf den Förderaufruf 
des SMEKUL zum Modul D „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ 
gewartet, der zu Einreichung von Projektanträgen auffordert.  
 
 
  
5 von 11 in Zusammenstellung
6/8 
 
4.3  Haushaltseinordnung 
 
Indexierung der Jahresscheiben (4,5% p.a. ab 2. Jahr) 
Indizierung Stand Kostenberechnung ab 2. Jahr mit 4,5% p.a. 
Bezeichnung bis 2024 2025 2026 Gesamt 
Kostenberechnung  195.400 719.700 32.900 948.000 
Veränderung durch Indizierung    32.400 1.500 33.900 
Gesamt   195.400 752.100 34.400 981.900 
Die Indizierung erfolgt entsprechend des Jahres der Ausschreibung bzw. Angebotseinholung, nicht der liquiden 
Mittelbereitstellung. Vergleiche auch Beschlusspunkt 6. 
 
PSP-Element 1.100.21.5.1.01.21 „Geschwister-Scholl-Schule (OS)“ 
  IST 
Vorjahre 
Übertrag 
aus 
2023* 
2024 2025** 2026 2027 Gesamt 
veranschlagte 
Auszahlungen  7.114 62.886 900.000 67.500 350.000 0 1.387.500 
Veränderung 
Auszahlungen*                -
942.556 0 454.400 82.556 -405.600 
davon 
konsumtive 
Ausstattung 
              
Summe AZ 
neu 7.114 0 20.330 67.500 804.400 82.556 981.900 
veranschlagte 
Einzahlungen  0 0 0 0 0 0 0 
Veränderung 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 589.140 589.140 
Summe EZ 
neu 0 0 0 0 0 589.140 589.140 
Veranschlagte 
Eigenmittel 7.114 62.886 900.000 67.500 350.000 0 1.387.500 
Eigenmittel 
neu 7.114 0 20.330 -168.156 509.830 23.642 392.760 
*Die übertragenden Mittel aus 2023 erfolgten durch die Bildung von Rückstellungen. 
**Die veranschlagten Auszahlungen in 2025 ergeben sich aus der Rückstellungsübertragung. 
 
 
 
Deckungsquellen und Begründung  
 
Die Realisierung und Finanzierung der Maßnahme unterliegt dem Vorbehalt der Bestätigung 
der Fördermittel. 
 
Mit Vorlage des Fördermittelbescheides werden die Erträge in 2025 in voller Höhe im 
Sachkonto 3148 2000 „Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. EU“ – Bau angeordnet und im Rahmen 
der Jahresabschlussbuchungen 2025 als sonstige Verbindlichkeiten angemeldet. Die 
Auflösung der Verbindlichkeiten und Planung der Erträge erfolgt 2027 im Sachkonto 3148 
2001 „sonstige Zuschüsse EU – Bau ohne FR“. 
 
Die notwendigen liquiden Mittel im Ergebnishaushalt 2025/2026 für die bauliche Maßnahme 
werden hilfsweise durch überplanmäßige Aufwendungen in Höhe der angeordneten 
Fördermittel über die formale Kostenstelle der unterjährigen Finanzierung im 
Ergebnishaushalt (1098620000) im Haushaltsjahr 2025 beantragt. Zum Jahresende 2025 
können dann die nicht verbrauchten Aufwendungen als Rückstellung „unterlassene 
Instandsetzung“ gebildet werden und so die notwendigen Finanzierung 2026 für diese 
Maßnahme prioritär sichern. 
 
Die ab 2027 benötigten Aufwendungen und anfallenden Erträge für die bauliche Maßnahme 
6 von 11 in Zusammenstellung
7/8 
 
werden zur Haushaltsplanung 2027/2028 durch das Fachamt prioritär angemeldet bzw. 
berücksichtigt. 
 
Zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Bauablaufes sind Verpflichtungen in Höhe von 
755.000 € als Vorgriff für das Haushaltsjahr 2026 im Haushaltsjahr 2025 erforderlich. 
 
 
4.4 Aufwandsvergleich 
 
Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die 
DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. 
In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z. B. 
KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. 
 
NUF 2.636 m² 
BGF 4.595 m² 
BRI 18.703 m³ 
Kennwerte des Vorhabens: 
KG 300 + 400 742.631 EUR 
 
Fazit: 
Ein Kennwertvergleich mit dem BKI oder mit bereits realisierten städtischen Projekten ist 
aufgrund der spezifischen Teilbaumaßnahmen (denkmalgerechte Fenstererneuerung, 
fassadenweise Ergänzung Sonnenschutzelemente, Teilabbruch mit geringfügigen 
Abdichtungsmaßnahmen) nicht aussagefähig.  
 
4.6  Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 
Das Gebäude ist in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt. 
Die Maßnahme der Vorlage ist eine Modernisierung ohne Flächenzuwachs. 
 
KG 300 Betriebskosten (DIN 18960)  
Mit Abschluss der Modernisierungsmaßnahme erhöhen sich die Betriebskosten um 881 € 
p.a. 
 
 
KG 400 Instandsetzungskosten (DIN 18960) 
Die Instandsetzungskosten gem. Orientierungswerten (Bewertungssystem Nachhaltiges 
Bauen, Stand 2017) bei einer angenommenen Nutzungsdauer von 40 Jahren für Fenster 
(Kunststoff, Nadelholz) belaufen sich auf 9.036 € p.a., hinzu kommen Instandhaltungskosten 
für die neu angebrachten Sonnenschutzelemente. 
 
 
Steuerrechtliche Prüfung  nein  wenn ja 
Unternehmerische Tätigkeit i.S.d. §§ 2 Abs. 1 und 2B UStG  nein  ja, Erläuterung siehe Punkt 4 des Sachverhalts 
Umsatzsteuerpflicht der Leistung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung 
Bei Verträgen: Umsatzsteuerklausel aufgenommen  ja  nein, siehe Anlage zur Begründung 
 
5.  Klimawirkung (Details) 
 
Die vorgeschlagene Maßnahme 
mindert den Ausstoß von Treibhausgasemissionen ja  nein  
fördert die Erzeugung von erneuerbarer Energie ja  nein 
Fördert die Anpassung an den Klimawandel (bspw. Hitzeschutz durch 
Entsiegelung) 
ja  nein 
 
x
x
x
7 von 11 in Zusammenstellung
8/8 
 
Bei der geplanten Erneuerung der Fenster werden die aktuell gültigen Anforderungen an das 
GEG erfüllt. Auch mit der Ergänzung der Verschattungselemente wird der sommerliche 
Wärmeschutz des Gebäudes verbessert. 
 
6.  Auswirkung auf bezahlbares Wohnen (Details) 
Eine Auswirkung auf bezahlbares Wohnen ist nicht zu erwarten. 
 
 
7. Bürgerbeteiligung 
bereits erfolgt  geplant  nicht nötig  
 
8.  Besonderheiten 
Die Maßnahmen finden im laufenden Schuljahr 2026 statt. Um den Schulbetrieb nicht zu 
gefährden, erfolgt der Austausch der Fenster raum- bzw. fassadenweise in Abstimmung mit 
der Schulleitung. In der Prüfungszeit 05/2026 bis 06/2026 werden die Arbeiten unterbrochen. 
In der Sommerferienzeit 2026 ist der Abbruch des Nebeneingangs mit den 
Abdichtungsarbeiten geplant. Das Haupteingangsportal auf der Südseite steht unter 
Denkmalschutz. Daher wurde die neue Ausführung der Fenster im Sinne des 
Umgebungsschutzes für das Portal mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt.  
  
9.  Folgen bei Nichtbeschluss  
Bei Nichtbeschluss verschlechtert sich der bauliche Zustand weiter. Die Entwicklung der 
Schule bleibt eingeschränkt. Zudem kann eine nicht vorhandene Verschattung den 
Schulbetrieb einschränken. 
 
 
Anlage/n 
1 Anlage 1 - Folgekosten (öffentlich) 
 
2 Anlage 2 - Ansichten (öffentlich) 
 
 
x
8 von 11 in Zusammenstellung
Nutzungskosten im Hochbau 40 Tabelle 1 
gemäß DIN 18960 
 Oberschule 
 Nutzung 
Am Angerteich 2 04288 Leipzig Amt 65 
Straße Nr. PLZ Ort 
Teilmodernisierung Fenster 
Maßnahme ggf. Untersetzung Datum: 27.09.2024 
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4012 1000 
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 1.100.11.1.3.04.04 4253 1000 
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9201 
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4255 2200 
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9110 
312 Versorgung Öl 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9140 
313 Versorgung Gas 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9140 
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9110 
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9140 
315 Versorgung Fernwärme 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9140 
316 Versorgung Strom 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9130 
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 0
310 Versorgung 0 0
321 Entsorgung Schmutzwasser 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9120 
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9121 
322 Entsorgung Müll 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9417 
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9310 
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9418 
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9413 
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9910 
320 Entsorgung 0 0
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9410 
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9161 
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 0
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9162 
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9412 
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9411 
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9191 
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9192 
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 681 681 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9300 
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9164 
339 Reinigung, Pflege G Sonstiges 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 0
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 681 681 
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 0
341 Reinigung, Pflege A Sand,Polytan,Tenne,etc. 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 3100 
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9416 
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9419 
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9221 
342 Reinigung, Pflege A Biotop 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 3100 
342 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9223 
349 Reinigung, Pflege A Dachbegrünung 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 3100 
349 Reinigung, Pflege A Fassadenbegrünung 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS)1.100.21.5.1.01.21 0
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0
Nutzungskostengruppe 
Seite 1
9 von 11 in Zusammenstellung
Nr. Kosten € / 
Jahr 
Kosten € / 
Jahr 
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 
Voll anteilig 
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 0
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 42112000 
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 200 200 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9415 
359 Inspektion, Wartung Trinkwasserproben 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4211 2000 
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 200 200 
361 Dienste Kontrollen 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9291 
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9420 
369 Dienste Sonstiges 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 0
379 Einnahme 0 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 881 881 
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 8.916 8.916 Obeschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 1000 
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 0 0 Obeschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
430 Instandsetzung Außenanlagen 120 120 Obeschulen in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 4211 2000 
440 Instandsetzung Ausstattung 0 0 Geschwister-Scholl-Schule (OS) 1.100.21.5.1.01.21 4241 9225 
400 Instandsetzungkosten 9.036 9.036 
200-400 Gesamtkosten 9.917 9.917 
Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.01.2027 
Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: 
KG 200  +2 Monate vor Nutzungsbeginn 14 
KG 300 12 
KG 400 12 
Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: 
KG 200  +2/12 der Kosten vor Nutzungsbeginn 1,17 
KG 300 1,00 
KG 400 1,00 
Inspektion, Wartung 
Seite 2
10 von 11 in Zusammenstellung
11 von 11 in Zusammenstellung