Hundewiesen in der Stadt Leipzig
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-09174-AW-01
Datum: 2023-10-17
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-F-09174-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport 
 
 
 
Betreff: 
Hundewiesen in der Stadt Leipzig 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 18.10.2023 schriftliche 
Beantwortung 
 
Sachverhalt 
Frage 1: Welche Ergebnisse hat die Standortprüfung - siehe Punkt 2 - ergeben und wie 
werden die Ergebnisse dem Stadtrat vorgelegt und wie wird der Stadtrat über die 
Vorplanungen informiert und einbezogen?  
Es wurde geprüft, auf welchen Hundewiesen Sitzgelegenheiten ergänzt werden können und 
welche Hundewiese eingezäunt werden kann. Der Fachausschuss Umwelt, Klima und 
Ordnung (FA UKO) wird in 2023 über den aktuellen Planungsstand informiert, so dass die 
Ausschreibung der Bauleistungen noch in 2023 erfolgen kann. 
 
Frage 2: Welche Hundewiese wird oder wurde 2023 eingezäunt?  
In 2023 wurde mit der Planung der Einzäunung für die Hundewiese an der Lützner Straße, 
Ecke Stuttgarter Allee im Ortsteil Grünau-Mitte begonnen. Für diesen Standort liegt eine 
Ausführungsplanung vor. Die Einzäunung ist mit einem 1,2 Meter hohen Stabgitterzaun in 
der Farbe Anthrazit vorgesehen und beinhaltet zwei Tore als Eingänge zur Hundewiese. 
Innerhalb der eingezäunten Fläche sind vier neue Bänke mit Rücken- und Armlehne 
vorgesehen, die auf befestigten Flächen mit Großbetonplatten eingebaut werden. Aufgrund 
der Lage am Stadtteilzentrum Stuttgarter Allee wird auch das Umfeld in die Gestaltung 
einbezogen und Baum- und Strauchpflanzungen entlang des Zauns außerhalb der 
eingezäunten Fläche ergänzt. Die Bauleistungen sollen im IV. Quartal 2023 ausgeschrieben 
werden, so dass die Umsetzung im Frühling 2024 erfolgen kann. 
 
Frage 3: Welche Hundewiese wird oder wurde 2023 neu eingerichtet?  
Die in der Vorlage VII-A-01389-NF-02-DS-02 aufgeführten Vorschläge zur Errichtung 
weiterer Hundewiesen befinden sich noch in Prüfung. 
 
Frage 4: Auf welchen 5 Hundewiesen wurden neue Sitzgelegenheiten geschaffen und 
wie sind diese angeordnet und ausgestaltet? 
Als Bestandteil der Baumaßnahme für die Einzäunung der Hundewiese Lützner Straße, 
Ecke Stuttgarter Allee, werden im Frühjahr 2024 auf folgenden Hundewiesen neue 
Sitzgelegenheiten ergänzt: 
 
- Hundewiese Lützner Straße/Stuttgarter Allee 
- Hundewiese Volkshain Stünz (im LSG „Östliche Rietzschke-Stünz“) 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
- Hundewiese Max-Liebermann-Straße/A. Bretschneider Park, ehem. Debrahof (im 
LSG „Nördliche Rietzschke“) 
- Hundewiese Bayrischer Bahnhof (Kohlenstraße/Arthur-Hoffmann-Straße) 
- Hundewiese Westufer Cospudener See 
 
In urban geprägten Bereichen wird entsprechend der Standards für den öffentlichen Raum 
der Stadt Leipzig der Ausstattungskatalog zugrunde gelegt und der Bank Typ „Leipzig I“ 
verwendet. Der Einbau von Bänken in Landschaftsschutzgebieten bedarf der Zustimmung 
der Unteren Naturschutzbehörde. Einbauten und Neuversiegelungen sind hier grundsätzlich 
zu vermeiden. Aus diesem Grund werden große Baumstämme mit ebener Oberfläche zum 
Sitzen vorgeschlagen. Je nach Lage und Flächengröße einer Hundewiese sind pro 
Hundewiese durchschnittlich zwei bis vier neue Sitzgelegenheiten (Bänke oder 
Baumstämme) vorgesehen. Diese werden am Rand der Hundewiese angeordnet. 
 
Frage 5: Wie setzen sich die Umsetzungen der Aufwertung und besseren Ausstattung 
mit Bänken, Einzäunungen und Müllentsorgung in den nächsten Jahren fort und 
welche Schritte und Aufwendungen sind dafür innerhalb der Verwaltung eingeplant? 
Bitte für jedes der folgenden Jahre detailliert aufführen. 
Über die jährlich vorgesehene Planung wir der FA UKO wie bei Frage 1 ausgeführt vor 
Ausschreibungsbeginn der Bauleistungen informiert. Folgende Planungsschritte sind jeweils 
erforderlich: 
 
a) Einzäunung von Hundewiesen im Bestand: 
Die Einzäunung von Hundewiesen (Planung und Bau) erfolgt gemäß Leistungsbild 
Freianlagen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure und beinhaltet folgende 
Schritte: 
- Grundlagenermittlung (Leitungsauskünfte, Vermessung, Baugrund) 
- Vorentwurfs- und Entwurfsplanung 
- Genehmigungsplanung 
- Ausführungsplanung.  
- Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen gemäß der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 
- Baudurchführung durch eine qualifizierte Fachfirma 
- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für Saat- und Pflanzarbeiten. 
 
Der Umsetzungszeitraum für Planung und Baudurchführung beträgt mindestens ein Jahr. 
Gemäß Ratsbeschluss VII-A-01389-NF-02-DS-02 „Besseres Miteinander von Mensch und 
Hund in Leipzig“ (Ratsversammlung 19.05.2022) werden in der Ausstattung mit 
Papierkörben keine Defizite gesehen. 
 
b) Ausweisung neuer Hundewiesen: 
Im ersten Schritt muss eine Flächenprüfung auf Eignung erfolgen. Die Ausweisung neuer 
Hundewiesen beinhaltet in der Regel die Beschaffung und den Einbau von ein bis zwei 
Schildern sowie Leitungsauskünfte und ggf. Schachtgenehmigungen vor dem Einbau der 
Schilder und, sofern erforderlich, die Anpassung der Bewirtschaftung (Pflege- bzw. 
Mähintervalle). Weiterhin erfolgt die Aufnahme in das Kataster der Stadt Leipzig. 
2 von 2 in Zusammenstellung