Fortschreibung des Beschlusses Nr. RBV-1134/12 vom 29.02.2012 zur Abgrenzung neuer Fördergebiete für das Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost für den Programmteil Aufwer­tung
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-02167
Datum: 2016-03-21
Vorlagenart: Beschlussvorlage

Ratsversammlung
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-02167
Status: öffentlich
Beratungsfolge:
Gremium Termin Zuständigkeit
Dienstberatung des Oberbürgermeisters  
Stadtbezirksbeirat Leipzig-West  
Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau  
Stadtbezirksbeirat Leipzig-Alt-West  
Stadtbezirksbeirat Leipzig-Nordwest  
Stadtbezirksbeirat Leipzig-Nord  
Stadtbezirksbeirat Leipzig-Nordost  
Ratsversammlung 18.05.2016 Beschlussfassung
Eingereicht von
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Betreff
Fortschreibung des Beschlusses Nr. RBV-1134/12 vom 29.02.2012 zur Abgrenzung 
neuer Fördergebiete für das Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost für den 
Programmteil Aufwertung
Beschlussvorschlag:
1. Für die Fortführung des Bund-Länder-Programms Stadtumbau Ost in den bestehenden 
Aufwertungsgebieten Leipzig West, Schönefeld und Georg-Schumann-Straße werden die als 
Anlagen 1-3 beigefügten fortgeschriebenen Maßnahmenkonzepte als Grundlage für die 
Förderantragstellung bei der SAB beschlossen.
2. Für das Programmgebiet Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Leipzig West wird der als Anlage 4 
beigefügte erweiterte Gebietsumgriff beschlossen.
3. Für das Programmgebiet Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-Straße wird der 
als Anlage 5 beigefügte erweiterte Gebietsumgriff beschlossen.
Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen:
 Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur.
 Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern aus. (siehe 
Anlage Prüfkatalog)
1 von 85 in Zusammenstellung
 
 
2 von 85 in Zusammenstellung
Beschlussvorlage: Fortschreibung des Beschlusses Nr. RBV-1134/12 vom 29.02.2012 zur Abgrenzung 
neuer Fördergebiete für das Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost für den Programmteil Aufwer-
tung 
Sachverhalt 
1) Bilanz der bisherigen Programmumsetzung Stadtumbau Ost in Leipzig 
Stadtumbau Ost (SUO) zielt seit Programmstart in Leipzig im Jahr 2003 auf die Bewältigung der lokalen Fol-
gen des demografischen und wirtschaftlichen Strukturwand els, indem gemeinsam mit der Wohnungswirt-
schaft und in Abstimmung mit Stadtteilakteuren von der Komm une Entwicklungsstrategien für Quartiere ent-
wickelt und umgesetzt werden. Konzeptionelle Grundlage fü r den Stadtumbau Ost ist seit 2012 das „Städte-
bauliche Entwicklungskonzept Stadtumbau Ost Leipzig (Stadtumbaukonzept)“ (Beschlusses Nr. RBV-1134/12 
vom 29.02.2012). 
Anfangs stand die Beseitigung von stadtweiten Wohnungslee rständen durch Rückbauvorhaben und damit 
die Konsolidierung des Wohnungsmarktes im Vordergrund der Programmumsetzung in Leipzig. Erfolgreich 
konnte die Leerstandsquote von 18 % auf ca. 10 % gesenkt werden. Aktuell stehen im verbleibenden Förder-
zeitraum bis 2020 in Leipzig vorrangig Aufwertungsstrateg ien in den Aufwertungsgebieten Leipzig West, 
Schönefeld und Georg-Schumann-Straße im Fokus der Förderung. 
Gleichzeitig hat das Stadtumbauprogramm zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, um innovative Wege der Stadt-
entwicklung in Leipzig zu erproben und zu etablieren. Das gilt zum Beispiel für neue Kooperationsformen von 
Immobilienwirtschaft und Kommune, für Zwischennutzungen und für Maßnahmen der innerstädtischen Ei-
gentumsbildung im Rahmen des Selbstnutzerprogramms. 
Insgesamt wurden in Leipzig seit 2003 bis 2013 rund 110,3 Mio . € für Maßnahmen des Stadtumbau Ost 
eingesetzt, davon 89,7 Mio. € an Fördermitteln des Bundes un d des Freistaates Sachsen sowie 18,9 Mio. €
an Eigenmitteln der Stadt Leipzig. 
Abbildung: Dimensionen des Stadtumbau Ost in Leipzig, aus: Stadt Leipzig, 10 Jahre Bund-Länder-Pro-
gramm Stadtumbau Ost in Leipzig, Blaue Reihe der Stadtentwicklung, Bd. 57, Leipzig 2015 
2) Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes 
Das 2012 aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (S EKo) abgeleitete und beschlossene Stadtum-
baukonzept umfasst die Abgrenzung der Förderbereiche und d ie gebietsbezogenen Maßnahmekonzepte für 
die SUO-Aufwertungsgebiete Leipzig West, Schönefeld und Georg-Schumann-Straße. 
Seitens der Fördermittelgeber besteht die Anforderung, die Programmumsetzung in den Stadtumbaugebieten 
1
3 von 85 in Zusammenstellung
jährlich zu evaluieren und im Ergebnis der kommunalen Selbstevaluierung das Stadtumbaukonzept aktuell zu 
halten, d.h. fortzuschreiben. Die Sachstände sind dem Frei staat Sachsen im Rahmen der jährlichen Fortset-
zungsanträge zu berichten. Für die Programmausschreibung 2016 besteht Ende Februar 2016 Berichts-
pflicht. 
Bislang haben die im Rahmen des Stadtumbaukonzeptes in 2012 beschlossenen teilräumlichen Gebietsziele 
und Handlungsfelder in den Aufwertungsgebieten weiterhin Gültigkeit. Das Profil ist nach wie vor charakteri-
siert durch Schwerpunktsetzungen in den folgenden SUO-spezifischen Handlungsfeldern: 
• Anpassung von Gemeinbedarfseinrichtungen, 
• Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter Flächen und Baulücken (Aktivierung von 
„Chancenräumen“), 
• Gebäudemaßnahmen, 
• Aufwertung Wohnumfeld und öffentlicher Raum, 
• Stadtumbaumanagement und Integrierte Magistralenentwicklung 
• sowie Unterstützung von Akteurs- und Eigentümeraktivitäten. 
Im strategischen Zusammenhang leistet die Umsetzung von St adtumbaumaßnahmen in diesen Handlungs-
feldern einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Ziele de s Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Leipzig 
2020 in den fachübergreifenden Schwerpunkträumen der Stad tentwicklung Leipziger Westen, Schönefeld 
und Georg-Schumann-Straße. 
Die als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Evaluierungsberichte fü r die Aufwertungsgebiete Leipzig West, Georg- 
Schumann-Straße und Schönefeld samt den präzisierten Maßn ahmelisten informieren detailliert über den 
Stand der Umsetzung in den Fördergebieten des Stadtumbau Ost und die weiteren Aufgaben und Herausfor-
derungen sowie den Anlass für die Fortschreibung der gebiet sbezogenen Maßnahmekonzepte. In den Maß-
nahmelisten sind verworfene, nicht realisierbare Maßnahm en, durchgestrichen. Zudem ist eine Spalte 
Bearbeitungsstand über alle Maßnahmen aufgenommen worden. 
Einzelmaßnahmeblätter sind für neue oder geänderte Maßnahmen beigefügt. 
In zwei Aufwertungsgebieten ist anlassbezogen eine Gebiet serweiterung erforderlich, aus den unter 3. be-
nannten Gründen. Die Gebietserweiterungen erfordern in Ve rbindung mit den präzisierten Maßnahmelisten 
einen neuerlichen Beschluss der Ratsversammlung als Zuwen dungsvoraussetzung für den weiteren Einsatz 
der Fördermittel des Stadtumbau Ost. 
Für die Aufwertungsgebiete Georg-Schumann-Straße und Sch önefeld erfolgt die Maßnahmenänderung im 
Rahmen des von der SAB im Jahr 2012 bewilligten Förderrahmen s (siehe Gebietssteckbriefe). Für das 
Aufwertungsgebiet Leipzig West wurde der Förderrahmen auf grund der Kostenmehrungen und 
Neumaßnahmen am Lindenauer Hafen auf 18.018,1 T€ erweitert. 
Die Absicherung der kommunalen Eigenmittel erfolgt über di e Mittelfristprogramme der Fachämter und des 
ASW. 
Das Rückbaugebiet Grünau ist nicht Gegenstand der mit diese r Vorlage angesetzten Fortschreibung des 
Beschlusses RB V – 1134/12 vom 29.02.2012. Momentan wird ein integriertes Stadtteilentwicklungskonzept 
für Grünau erarbeitet. In dessen Ergebnis ist eine Fortschreibung angebracht. 
3) Begründung für die Gebietserweiterung in den SUO Aufwertungsgebieten Leipzig West sowie Ge-
org-Schumann-Straße 
3.a) Gebietserweiterung SUO Aufwertungsgebiet Leipzig West 
Die Stadt Leipzig hat als städtebauliche Zielsetzung für den Lindenauer Hafen eine umfassende Neuordnung 
und Nutzungsänderung des bestehenden Areals beschlossen ( Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV- 
429/10 vom 16.06.2010). Als erster Umsetzungsbaustein ist die Gewässerverbindung Karl-Heine-Kanal /
Lindenauer Hafen und die Erschließung eines neuen Wohnquar tiers auf der Ostseite des Hafens 
fertiggestellt worden. Vor allem aus finanziellen Gründen , aber auch, weil man den Erfolg der genannten 
ersten Maßnahmen beurteilen wollte, sind weitere Phasen de r Entwicklung (Entwicklung Marina Lindenau 
und Umgestaltung Westufer) bislang noch Zielstellungen oh ne konkreten Umsetzungsauftrag an die 
Verwaltung. Der Beschluss zur Umsetzung ist erheblich auch von den Finanzierungsmöglichkeiten abhängig. 
Die Stadt geht davon aus, dass hier verschiedene Finanzieru ngsquellen genutzt werden können: Bezogen 
auf die Entwicklung des Westufers eine Kombination aus der B ewertung von Ausgleichsmaßnahmen und 
Städtebaufördermitteln, bezogen auf die Marina eine Kombination aus Mitteln des Landesbrachenprogramms 
und privaten Mittel. Zum denkbaren Einsatz der Städtebaufö rdermittel für die Umnutzung des Westufers ist 
2
4 von 85 in Zusammenstellung
eine Erweiterung der bisherigen Fördergebietskulisse erf orderlich (s. Anlage 4 „Fördergebietsgrenze SUO 
Aufwertungsgebiet Leipzig West“). 
Zur Umsetzung der mit Beschluss der 2. Rahmenvorlage Linden auer Hafen durch den Stadtrat beschlosse-
nen Entwicklungsziele für den Lindenauer Hafen soll im Rahm en der Gebietserweiterung des SUO- 
Aufwertungsgebietes Leipzig West zusätzlich die Maßnahme „Wegeverbindung östlich des Hafenbeckens /
Vollendung Hafenrundweg“ umgesetzt werden. Die Maßnahme i st detailliert im Maßnahmesteckbrief in 
Anlage 1 beschrieben. 
Das Fördergebiet SUO Aufwertungsgebiet Leipzig West hat bi sher eine Größe von 418,59 ha. Die 
vorgesehene Gebietserweiterung beträgt 29,15 ha. Die Fördergebietsgröße beträgt dann neu 447,74 ha. 
3.b) Gebietserweiterung SUO Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-Straße 
Vor dem Hintergrund der Wichtigkeit der Aufwertung des öffe ntlichen Raums entlang der Georg-Schumann- 
Straße wird der Ausbau der Georg-Schumann-Straße zwischen Linkelstraße und Am Viadukt in das 
Stadtumbaukonzept aufgenommen. Die Planungen dafür laufe n, ein maßnahmekonkreter Bau- und 
Finanzierungsbeschluss ist im Verfahren. 
Mit Beschluss der Fördergebietsgrenzen im Jahr 2012 war die Förderung der Maßnahme im Rahmen SUO 
noch nicht geplant. Deshalb endet das Fördergebiet vor der B rücke Am Viadukt. Der Gehweg, der gefördert 
werden soll, führt bis unter die Brücke und damit über die akt uellen Gebietsgrenzen hinaus. Soll der Gehweg 
im Bauabschnitt zwischen Linkelstraße und Am Viadukt volls tändig gefördert werden, ist die Ge-
bietserweiterung des Aufwertungsgebietes Georg-Schumann-Straße notwendig. 
Das Fördergebiet SUO Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-S traße hat bisher eine Größe von 163,43 ha. 
Die vorgesehene Gebietserweiterung beträgt 0,02 ha. Die Fördergebietsgröße beträgt dann neu 163,45 ha. 
Anlagen: 
1. Evaluierungsbericht SUO Aufwertungsgebiet Leipzig  West 
2. Evaluierungsbericht SUO Aufwertungsgebiet Georg-S chumann-Straße 
3. Evaluierungsbericht SUO Aufwertungsgebiet Schönef eld 
4. Karte Gebietsgrenze Fördergebiet SUO Aufwertungsg ebiet Leipzig West 
5. Karte Gebietsgrenze Fördergebiet SUO Aufwertungsg ebiet Georg-Schumann-Straße 
3
5 von 85 in Zusammenstellung
64.5 / Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung  SUO-Konzept / Fortschreibung 2015 
 
Anlage 1 
  Seite 1 von 1 
 
 
 
 
 
 
Stadt Leipzig 
Dezernat für Stadtentwicklung und Bau 
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung 
Abteilung Stadtumbau Ost / SEKO 
 
 
 
 
Fortschreibung Städtebauliches Ent-
wicklungskonzept Stadtumbau Ost 
Leipzig (SEKO-SUO) 
 
Evaluierungsbericht SUO Aufwertungsge-
biet Leipzig West 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 1.1      Evaluierungsbericht 
 1.2       Maßnahmenkonzept 
 1.3 a-r Maßnahmenblätte r der Einzelmaßnahmen 
 1.4       Maßnahmenplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leipzig, den 27.11.2015 
  
6 von 85 in Zusammenstellung
Anlage 1.1 
Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Leipzig West 
 
Stand der Umsetzung und Anlass für die Fortschreibung des 
gebietsbezogenen Maßnahmekonzeptes zum 
Aufwertungsgebiet Leipzig West: 
 
Die Konkretisierung des Maßnahmekonzeptes für das 
Aufwertungsgebiet Leipzig West ist anlassbezogen aus den 
folgenden Gründen erforderlich: 
 
Im Umsetzungsprozess hat sich in 2013 herausgestellt, dass sich 
geplante Maßnahmen vor allem im Handlungsfeld „Anpassung von 
Gemeinbedarfseinrichtungen“ als nicht umsetzbar erweisen bzw. 
über Fachförderung finanziert werden. Aus diesem Grund ist eine 
Fortschreibung des Maßnahmekonzeptes erforderlich. Neu 
aufgenommen sind Straßenausbaumaßnahmen als ein relevantes 
Schwerpunktthema im Handlungsfeld Wohnumfeld und öffentlicher 
Raum. Für die weitere Gebietsaufwertung und die Erschließung 
von Potenzialen bedarf es vermehrter Investitionen in 
Erschließungsanlagen und den öffentlichen Raum. Die 
Konkretisierung des Fördergebietskonzeptes zeigt deutlich die 
Notwendigkeit der Aufwertung von Straßen im Umgriff des 
Fördergebietes. Es ist daher eine gezielte Stärkung von 
Schwerpunktbereichen vorgesehen, die durch neue Qualitäten im 
Stadtraum und durch neu gestaltete Straßenräume einen starken 
Impuls für die Umgebung und Investitionen auf privaten 
Grundstücken erwarten lassen. Neben der bisher eingeordneten 
Demmeringstraße sollen bis zu 10 weitere 
Straßenbaumaßnahmen mit dringendem Aufwertungsbedarf in das 
SUO-Konzept eingeordnet werden. Unter Berücksichtigung des 
Bewilligungsrahmens bleibt das Verhältnis der Förderung von 
Straßenausbaumaßnahmen zu den weiteren Maßnahmen von 
untergeordneter Bedeutung.  
Im Rahmen der neuen Förderperiode für das Programm 
Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 -2020, Gebiet Leipziger 
Westen sollen Maßnahmen an der Philippus-Leipzig (ehemals 
Philippuskirche), an der Musikalischen Komödie und der 
Wegeverbindung Karl-Heine –Kanal – Saarländer Straße mit SUO-
Mitteln kofinanziert werden. 
 
Aufgrund der aktuellen Standortentwicklung verbleibt im  
Handlungsfeld Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter 
Flächen und Baulücken die Maßnahme „SEKo - Leipzig 2020 
Umstrukturierungsgebiet mit Priorität: Baumann-/ Knauthainer-/ 
Wigandstraße - Abbruch und Neuordnung des Areals für neues 
Wohnen "Westbalkon Kleinzschocher" auf Basis eines 
städtebaulichen Verfahrens als Chancenraum im Rahmen von 
Leipzig Spezial." 
 
Nachdem der erste Bauabschnitt zur Dachsanierung an der Kirche 
Heilandskirche abgeschlossen worden ist, wird 2016/2017 ein 
zweiter Bauabschnitt zur Sanierung der Fassade folgen. Die 
Nathanaelkirche wird über andere Fördermittel saniert. 
   
Als weiteres zentrales Schwerpunkthema ist die Einordnung von 
Schulbaumaßnahmen im Handlungsfeld „Anpassung von 
Gemeinbedarfseinrichtungen in Prüfung. Die bereits deutlich 
positive Bevölkerungsentwicklung im Leipziger Westen, 
insbesondere der Zuzug junger Familien, erfordert einen raschen 
Ausbau der sozialen Infrastruktur. Neben der Sanierung der 
vorhandenen Einrichtungen ist deshalb auch die Errichtung neuer 
Schulen und Kindergärten erforderlich. Dafür werden in den 
kommenden Jahren vorrangig Fachfördermittel eingesetzt. 
Während der Neubau einer Schule im Leipziger Westen, der bisher 
mit Städtebaufördermitteln gefördert werden sollte, nunmehr durch 
Fachförderung erfolgt,  verbleibt der Neubau einer Schule 
 
Fachübergreifende Schwerpunkträume der 
Stadtentwicklung nach SEKo Leipzig 2020, 
z.B. der Leipziger Westen 
 
Umgriff des Aufwertungsgebietes Leipzig 
West
 
 
 
 
Maßnahmeplan zum Aufwertungsgebiet 
Leipzig West 
 
 
7 von 85 in Zusammenstellung
Anlage 1.1 
Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Leipzig West 
 
 
im Fördergebietskonzept  SUO. Aufgrund des besonderen 
Entwicklungsbedarfes im Leipziger Westen sind weitere 
Maßnahmen erforderlich, die jedoch derzeit aufgrund der 
gesamtstädtischen Prioritätenlage nicht mehr in die Fachförderung 
eingeordnet werden können. Deshalb soll in Plagwitz  der Neubau 
einer Grundschule im Rahmen SUO gefördert werden. In 
Vorbereitung der Maßnahme wird auch eine energiesparende, 
klimafreundliche Bauweise und der Einsatz von 
Nahwärmelösungen geprüft. Mit in die Überlegung geht auch  
 
eine Ausbaustrategie der Wärmeversorgung kommunaler Gebäude 
als Nahwärmeinsel benachbarter Quartiere. 
 
Für Leipzig West erfolgt auf Grund erweiterter Maßnahmen für das 
Vorhaben Lindenauer Hafen eine Gebietsänderung und in 
Abstimmung mit dem SMI eine Änderung des Förderrahmens. 
 
Nachdem das Vorhaben "Ergänzungsbau Schaubühne Lindenfels" 
als Theaterhaus nach Prüfung an dem Standort nicht umgesetzt 
werden kann, soll eine kulturelle Gemeinbedarfseinrichtung in der 
Halle 7 - Baumwollspinnerei  geschaffen werden. Die Finanzierung 
wird zwischen der Stadt Leipzig und dem SMI abgestimmt. 
 
Zum Umsetzungsstand lässt sich ausführen, dass im 
„Aufwertungsgebiet Leipzig West“ derzeit die Maßnahme 
Lindenauer Hafen mit Baufeldvorbereitung, Leitungsumverlegung, 
Freianlagenbau und Brückenbau umgesetzt wird. Im Jahr 2014 
wurde die Demmeringstraße im Abschnitt zwischen Merseburger 
Straße und Cranachstraße grundhaft saniert. In 2015/2016 laufen 
die Straßenbaumaßnahmen im 2. Bauabschnitt Demmeringstraße 
zwischen Plautstraße und Eisenbahnüberführung. Verschiedene 
Straßen (Felsenkellerstraße, Gießerstraße, Siemeringstraße, Rolf-
Axen-Straße) befinden sich in der Planungsphase. 
Teilsanierungsmaßnahmen an der Schaubühne Lindenfels haben 
begonnen und werden 2016 fortgesetzt. Neu im Programm 
Stadtumbau Ost werden ab 2013 akteursorientierte Maßnahmen 
im Rahmen des Verfügungsfonds Leipzig West gefördert. 
Nach der Erarbeitung eines Konzept zur Energetischen 
Stadtsanierung im Rahmen des KfW-Programms 432 – für den 
Bereich Lindenau – Plagwitz - ist derzeit ein Sanierungsmanager 
mit der Vorbereitung von Maßnahmen beschäftigt. Im 
Zusammenhang mit dem Stadtumbaumanagement wird die 
Aktivierung und Beratung von Hauseigentümern zukünftig in 
Kooperation mit dem stadtweiten "Netzwerk Leipziger Freiheit - 
Beratung und Projekte für bezahlbares Wohnen" erfolgen. Das 
Stadtumbaumanagement kann das know-how und die Kompetenz 
des Netzwerks in die Eigentümer-und Nutzerberatung einbeziehen 
und damit verstärkt auf innovative sozialverträgliche Lösungen bei 
der Gebäudeentwicklung orientieren.  
 
8 von 85 in Zusammenstellung
Anlage 1.1 
Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Leipzig West 
 
Bisher seit 2012 im Aufwertungsgebiet Leipzig West 
realisierte bzw. in Durchführung befindliche Maßnahmen: 
Handlungsfeld Unterstützung von Akteurs- und 
Eigentümeraktivitäten in abgegrenzten Interventionsgebieten  
 Verfügungsfonds  
Handlungsfeld Stadtumbaumanagement und Beauftragte 
 KfW-Programm 432 zur energetischen Stadtsanierung 
 Leistungen zur Erstellung der erweiterten 
Begleitinformationen (Evaluierung) 
 Tag der Städtebauförderung  
Handlungsfeld Aufwertung Wohnumfeld 
 Grundhafter Ausbau Demmeringstraße zwischen 
Merseburger Straße und Cranachstraße  
 Grundhafter Ausbau Demmeringstraße zwischen 
Plautstraße und Eisenbahnunterführung 
 Planung Felsenkellerstraße, Gießerstraße, 
Siemeringstraße, Rolf-Axen-Straße  
Handlungsfeld Wiedernutzung und Zwischennutzung 
freigelegter Flächen und Baulücken 
 Lindenauer Hafen (Freifläche, Leitungsumverlegung, 
Brückenbau, Projektsteuerung, Öffentlichkeitsarbeit) 
 
Wegfallende Maßnahmen im Aufwertungsgebiet Leipzig West:
Handlungsfeld Anpassung von Gemeinbedarfseinrichtungen 
 Ergänzungsbau Schaubühne Lindenfels 
 "Westwerk" Sanierung Teilgebäude, Karl-Heine-Straße 89 
in Plagwitz, wichtige Initialmaßnahme zum Zwecke einer 
Gemeinbedarfseinrichtung 
 Sanierung Schule "Am Adler" (Modernisierung und 
Instandsetzung Dach) 
 Neubau einer zweiten Schule auf dem Jahrtausendfeld  
Handlungsfeld Aufwertung Wohnumfeld 
 Kreuzungsbereich Antonienstraße / Dieskaustraße - 
Revitalisierung "Am Adler", Gestaltung des öffentlichen 
Raumes und der Freiflächen 
 Instandsetzung, Ausbau und Begrünung Aurelienstraße 
(Abschnitt zw. Gießerstraße u. Karl-Heine-Kanal) 
 
Neue (Ersatz)maßnahmen im Aufwertungsgebiet Leipzig West:
Handlungsfeld Anpassung von Gemeinbedarfseinrichtungen 
 Sanierung Stadtteilbibliothek „Georg Maurer“ Plagwitz; 
Zschochersche Straße 14 
 Sanierung Johannes-Kepler-Schule (Gymnasium) in Leipzig 
Kleinzschocher, Dieskaustraße 76  
 Neugestaltung der Sportfr eiflächen Robert-Schumann-
Gymnasium  
 Musikalische Komödie, Dreilindenstraße 30  
 Philippus – Leipzig, Aurelienstraße 54  
 Kulturelle Gemeinbedarfseinrichtung Halle 7 – 
Baumwollspinnerei  
 
 
9 von 85 in Zusammenstellung
Anlage 1.1 
Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Leipzig West 
 
Handlungsfeld Aufwertung Wohnumfeld 
 Sanierung und Gestaltung von Anliegerstraßen ((z.B. 
Gießerstr., Siemeringstr., R.-Axen-Str., Felsenkellerstr./ 
Birkenstr., Hirzelstr., Wigandstr., Kösner Str., GutsMuthsstr., 
Schadowstr., Röntgenstr.) 
 Wegeverbindung Karl-Heine-Kanal, 
Infrastrukturverbesserung  Plagwitz, Saarländer Straße 
Handlungsfeld Gebäudemaßnahmen 
 Energetische Gebäudesanierung aus KfW-Konzept  
Handlungsfeld Stadtumbaumanagement und Beauftragte 
 KfW-Programm 432 zur energetischen Stadtsanierung 
(Konzept und Sanierungsmanager) 
 im Zusammenhang mit dem Stadtumbaumanagement steht 
die Kooperation mit dem "Netzwerk Leipziger Freiheit - 
Beratung und Projekte für bezahlbares Wohnen" 
  
 Leistungen zur Erstellung der erweiterten 
Begleitinformationen (Evaluierung) 
 Tag der Städtebauförderung  
 
Neue Maßnahmen im Umgriff der Gebietserweiterung 
Lindenauer Hafen (mittelfristig): 
Handlungsfeld Wiedernutzung und Zwischennutzung 
freigelegter Flächen und  Baulücken 
 Freilegung und Gestaltung und Hafenbecken  
 Wegeverbindung östlich des Hafenbeckens / Vollendung 
Hafenrundweg 
 
Beteiligung 
Die Konzepterstellung für das Aufwertungsgebiet Leipzig West und die begonnene Umsetzung ist unter 
intensiver Beteiligung der Stadtteilakteure erfolgt. Eine Vielzahl der vorgesehenen Maßnahmen geht auf 
Initiativen und Ideen aus dem Stadtteil zurück. Somit kann auf eine eingeübte Praxis der Partizipation 
auch bei der anstehenden Anpassung des Maßnahmekonzeptes zurückgegriffen werden.  
 
Die Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes ist im Quartiersrat Leipziger Westen am 26.05.2014 
vorgestellt und diskutiert worden. Dieses ehrenamtliche Stadtteilgremium hat sich auf Initiative des ASW 
Anfang 2013 konstituiert, um vornehmlich über Förderanträge im Rahmen des Verfügungsfonds 
mitzuentscheiden, aber auch Empfehlungen zu kommunalen Planungen und Vorhaben abzugeben. Der 
Quartiersrat tagt regelmäßig einmal im Monat und besteht derzeit aus 30 Mitgliedern mit einem 
persönlichen und/oder beruflichen Bezug zum Leipziger Westen.  
 
Finanzielle Rahmenbedingungen 
Der Gesamtförderrahmen wird durch die Kostenmehrung am Lindenauer Hafen (Öffentlichkeitsarbeit 
und zusätzliche Kosten für Baufeldvorbereitung im Umfeld der Gewässerverbindung) und neue 
mittelfristige Maßnahmen (Freilegung, Gestaltung und Hafenbecken) auf 18.018,1 T€ erweitert. Durch 
fortgeschrittene Planungen und Kostenpräzisierungen der neuen Maßnahmen am Lindenauer Hafen 
sowie die Aufnahme der Wegeverbindung / Vollendung des Hafenrundweges und die Förderung der 
kulturellen Gemeinbedarfseinrichtung Halle 7 Baumwollspinnerei bedarf es einer erneuten Erhöhung 
des Förderrahmens.  
 
Zum Stand November 2015 sind 11.837,3 T€ Finanzhilfen bewilligt. 
 
10 von 85 in Zusammenstellung
1v o n  5
Konkretisierung Stadtumbaukonzept Anlage 1.2
Stand: 16.11.2015
Maßnahme im Handlungsfeld Bearbeitungsstand
LW A
A 1 4.1.1 200.000 ab 2013 wird ohne Förderung saniert
A 2 4.1.1 100.000 2014-2015 wurde ohne Förderung saniert
A 3 6.7 320.000 x 2013-2016 laufende Maßnahme
A 4 4.1.1 200.000 ab 2013 wurde ohne Förderung saniert
LW B
B 5.1 Gebäudesicherung für städtebaulich und denkmalp flegerisch bedeutsame Objekte 205.000 x ab 2013
B 1 5.1 ab 2013
B 2 5.1 ab 2013
B 3 5.1 ab 2013
B 4 5.1 180.000 x 2012
B 5 5.1 220.000 x 2012
B 6 5.1 ab 2013
B 7 5.1 ab 2013 wurde ohne Förderung saniert
Gerhard
B 8 5.1 ab 2013 wurde ohne Förderung saniert
B 9 5.1 ab 2013
B 10 5.1 ab 2013
B 11 5.1 ab 2013 wurde ohne Förderung saniert
B 12 5.1 ab 2013
Maßnahmeübersicht, Handlungsfeldzuordnung und Bewertung nach INSEK Schwerpunkten
Stadtumbau Ost Programmteil Aufwertung/Sicherung ohne Eigenanteil - 
Fördergebiete Programmgebiet West/Aufwertungsgebiet Leipzig West 
Handlungs-
feld
KuF      
Nr.
Gesamtkosten   
       €
Förderung im 
Aufwertungsgeb. 
Lpz. West
Förderung im 
Programmgeb. 
West
Realisierungs-
zeitraum
Bewertung nach INSEK, Teil B    
Fachkonzept Wohnen u.a. 
Fachkonzepte
Bewertung nach INSEK, Teil C    
Fachübergreifende 
Stadtentwicklungsstrategie
Unterstützung von Akteurs- und Eigentümeraktivitäten in abgegrenzten Interventionsgebieten
Dreilindenstraße 1, investive Akteursaktivitäten an stadträumlich wichtigem Eckgebäude, im 
Zusammenhang mit Maßnahme Lindenauer Markt
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Zschochersche Straße 39/41/41b "Ballhaus" wichtiges Eckgebäude - Sanierung durch investive 
Akteursaktivitäten
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Einsatz Verfügungsfonds zur Stabilisierung benachteiligter Altbauquartiere insbesondere im Umfeld der 
Magistralen bzw. Hauptverkehrsstraßen
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Dreilindenstraße 2, investive Akteursaktivitäten an stadträumlich wichtigem Eckgebäude, im 
Zusammenhang mit Maßnahme Lindenauer Markt
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Gebäudemaßnahmen (Sicherung/Modernisierung und Instandsetzung denkmalgeschützter 
Altbauten)
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Lützner Straße 41
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen unsaniert
Endersstraße 1
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen unsaniert
Lützner Straße 105
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen unsaniert
Angerstraße 31 (Programmgebiet West)
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Sicherung ist abgeschlossen, 
zwischenzeitlich saniert
Angerstraße 33 (Programmgebiet West)
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Sicherung ist abgeschlossen, 
zwischenzeitlich saniert
Calvisiusstraße 2
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen unsaniert
Demmeringstraße 25
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Gerhardstraße 7
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Gießerstraße 25
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen unsaniert
Gießerstraße 63
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen unsaniert
Roßmarktstraße 3
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
William-Zipperer-Straße 90
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen unsaniert
11 von 85 in Zusammenstellung
2v o n  5
Maßnahme im Handlungsfeld BearbeitungsstandHandlungs-
feld
KuF      
Nr.
Gesamtkosten   
       €
Förderung im 
Aufwertungsgeb. 
Lpz. West
Förderung im 
Programmgeb. 
West
Realisierungs-
zeitraum
Bewertung nach INSEK, Teil B    
Fachkonzept Wohnen u.a. 
Fachkonzepte
Bewertung nach INSEK, Teil C    
Fachübergreifende 
Stadtentwicklungsstrategie
B 13 5.1 ab 2014 in Sanierung ohne Förderung
B14 4.1.1 1.512.000 x 2013-2015
B 15 4.1.1 305.000 x 2013/2014
B16 4.1.1 Energetische Gebäudesanier ung aus KfW-Konzept 401.900 x ab 2015
LW C
C 1 4.2.2 3.538.500 x 2012-2016 Maßnahme in Umsetzung
C 2 4.2.7 2.000.000 ab 2015 entfällt
C2 4.2.10 2.252.786 x ab 2015
in Vorbereitung
C 3 4.2.7 423.500 x ab 2015 in Umsetzung
C 4 4.2.7 220.000 ab 2016 Haushaltseinordnung notwendig
C 5 4.2.8 1.840.021 x x 2013 bis 2017
C 6 4.2.8 600.000 ab 2016
C 7 4.2.7 190.000 ab 2013 entfällt
C 7 4.2.12 15.000.000 x ab 2017 noch nicht begonnen
C 8 4.2.1 Sanierung Schule "Am Adler" (Modernisierung und Instandsetzung Dach) 495.000 ab 2015-2017 entfällt
C 10 4.2.12. 13.000.000 2013 bis 2016 entfällt
Schwartzestraße 6
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Weiterentwicklung des Areals "Felderwirtschaft" als Chancenraum - Modernisierung und 
Instandsetzung Lützner Str. 102
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Umstrukturierungsgebiet
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Objekt neu durch Präzisierung der 
Gebäudemaßnahmen, Maßnahme in 
Umsetzung
Modernisierung / Instandsetzung städtebaulich u. denkmalpflegerisch bedeutsamer Gebäude     z.B. 
Lützner Str. 30, Lützner Str. 107 u.a.
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Erhaltungspriorität (insbesondere an 
Magistralen)
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Objekte neu durch Präzisierung der 
Gebäudemaßnahmen;Lützner Str. 30 
abgeschlossen, Lützner Str. 107 
abgeschlossen
Priorität gemäß Fachkonzept Energie 
und Klimaschutz (in Bearbeitung)
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen; 
Priorität nach Handlungsschwerpunkt: 
Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Umweltqualität im Zielbereich 
Lebensqualität erhalten und verbessern, 
wird mit Einsatz des 
Sanierungsmanagers bearbeitet
Anpassung an Gemeinbedarfseinrichtungen
Komplettsanierung "Kita An der Lehde" Nr. 12/14
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Ergänzungsbau Schaubühne Lindenfels
Priorität gemäß Fachkonzept Kultur: 
Stärkung der Kultur u. 
Kreativwirtschaftszene
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Sanierung Stadtteilbibliothek Plagwitz
Priorität gemäß
FK Bildungslandschaft: 
Infrastrukturausbau u. besonderer 
Integrationsbedarf über 
Bildungseinrichtungen
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Sanierungsmaßnahme - Hauptgebäude Schaubühne Lindenfels, 
Karl-Heine Straße 50
Priorität gemäß Fachkonzept Kultur: 
Stärkung der Kultur u. 
Kreativwirtschaftszene
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Sanierungsmaßnahme - Gebäude Westflügel Schaubühne Lindenfels, 
Karl-Heine Straße 50
Priorität gemäß Fachkonzept Kultur: 
Stärkung der Kultur u. 
Kreativwirtschaftszene
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Heilandskirche (Plagwitz), Kirchendach u. Angrenzende Bauteile, Fassade
Priorität gemäß Fachkonzept 
Denkmalpflege: Prioritätsbereich 2 
punktuelle Maßnahmen
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Dachsanierung bereits beendet, 
2016/2017 Fassade in Vorbereitung
Nathanelkirche (Lindenau), Fassade
Priorität gemäß Fachkonzept 
Denkmalpflege: Prioritätsbereich 2 
punktuelle Maßnahmen
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
keine Finanzierung in der 
Städtebauförderung
"Westwerk" Sanierung Teilgebäude, Karl-Heine-Straße 89 in Plagwitz, wichtige Initialmaßnahme zum 
Zwecke einer Gemeinbedarfseinrichtung 
Priorität gemäß Fachkonzept Kultur: 
Stärkung der Kultur u. 
Kreativwirtschaftszene
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Neubau einer 5-zügigen Schule mit Hort in Plagwitz u. 3-Feld-SPH in Plagwitz 
Priorität gemäß Fachübergreifende 
Strategien der 
Ortsteilentwicklung:Integrierte 
Stadtteilentwicklung 
FK Bildungslandschaft: 
Infrastrukturausbau u. besonderer 
Integrationsbedarf über 
Bildungseinrichtungen
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Priorität gemäß Fachübergreifende 
Strategien der 
Ortsteilentwicklung:Integrierte 
Stadtteilentwicklung 
FK Bildungslandschaft: 
Infrastrukturausbau u. besonderer 
Integrationsbedarf über 
Bildungseinrichtungen
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Neubau einer zweiten Schule auf dem Jahrtausendfeld
Priorität gemäß Fachübergreifende 
Strategien der 
Ortsteilentwicklung:Integrierte 
Stadtteilentwicklung 
FK Bildungslandschaft: 
Infrastrukturausbau u. besonderer 
Integrationsbedarf über 
Bildungseinrichtungen
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
12 von 85 in Zusammenstellung
3v o n  5
Maßnahme im Handlungsfeld BearbeitungsstandHandlungs-
feld
KuF      
Nr.
Gesamtkosten   
       €
Förderung im 
Aufwertungsgeb. 
Lpz. West
Förderung im 
Programmgeb. 
West
Realisierungs-
zeitraum
Bewertung nach INSEK, Teil B    
Fachkonzept Wohnen u.a. 
Fachkonzepte
Bewertung nach INSEK, Teil C    
Fachübergreifende 
Stadtentwicklungsstrategie
C 8 4.2.1 1.200.000 x ab 2016 noch nicht begonnen
C 9 4.2.1 Schulhof 57 Schule 352.209 x ab 2014 bis 2015
Maßnahme abgeschlossen
C 10 4.2.1 Schulhof 157. Schule 210.000 x 2014/2015
in Durchführung
C11 4.2.6
Dreilindenstraße 24, Musikalische Komödie
2.097.473 x ab 2014 bis 2015
Maßnahme abgeschlossen
C12 4.2.1 Sportfreiflächen R.-Schumann-Gymnasium 149.772 x 2015 bis 2016
in Vorbereitung
C13 4.2.7 11.751.653 x ab 2015 
in Vorbereitung
C14 4.2.6 1.015.000 x ab 2016
in Vorbereitung
C15 4.2.8 1.500.000 x ab 2016
in Vorbereitung
LW D
D 1 6.2 s.u. 2012-2017
LW E
E 1 6.2 s.u. 2012-2017
LW F
F 1 6.2 s.u. 2012-2017
LW G Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter Flächen und Baulücken
G 1 3.6.
Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter Flächen und Baulücken 225.000 x 2017-2019
noch nicht begonnen
G 2 3.9 200.000 x ab 2015
G 3 3.9 u.a. 4.634.317 x 2012 bis 2016 Maßnahme in Umsetzung
Schulhausbaumaßnahmen und Maßnahmen an Schulhöfen                                                                       
                              ( z.B. Keplergymnasium, Dieskaustr. 76)
Priorität gemäß Fachkonzept 
Bildungslandschaft, räumlicher 
Handlungsschwerpunkt Netzanpassung 
bei gleichzeitiger Infrastrukturaufwertung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Priorität gemäß Fachkonzept 
Bildungslandschaft, räumlicher 
Handlungsschwerpunkt Netzanpassung 
bei gleichzeitiger Infrastrukturaufwertung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Priorität gemäß Fachkonzept 
Bildungslandschaft, räumlicher 
Handlungsschwerpunkt Netzanpassung 
bei gleichzeitiger Infrastrukturaufwertung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Priorität gemäß Fachkonzept Kultur, 
Handlungsschwerpunkt Stärkung der 
Kultur- und Kreativwirtschaftsszene
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Priorität gemäß Fachkonzept 
Bildungslandschaft, räumlicher 
Handlungsschwerpunkt Netzanpassung 
bei gleichzeitiger Infrastrukturaufwertung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Halle 7 – Baumwollspinnerei -kulturelle Gemeinbedarfseinrichtung
Priorität gemäß Fachkonzept Kultur, 
Handlungsschwerpunkt Stärkung der 
Kultur- und Kreativwirtschaftsszene
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Musikalische Komödie – energetische Sanierung im Rahmen RL nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 
2014 – 2020
Priorität gemäß Fachkonzept Kultur, 
Handlungsschwerpunkt Stärkung der 
Kultur- und Kreativwirtschaftsszene
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Philippus Leipzig – energetische Sanierung im Rahmen RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 
– 2020
Priorität gemäß Fachkonzept Energie 
und Klimaschutz, 
Handlungsschwerpunkt Leipzig West
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Integrierte Magistralenentwicklung
Beauftragtenvertrag "Leipzig Spezial" - Beratungsleistungen zur weiteren Magistralenentwicklung 
(Merseburger-/ Lützner-/ Zschochersche Straße und Karl-Heine-/ Antonien-/ Dieskaustraße) sowie 
Chancenraumentwicklung
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Integrierte Magistralenentwicklung und 
Anpassung von 
Umstrukturierungsgebieten
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Zwischennutzung von Gebäudebrachen (Wächterhäuser)
Leistungsbestandteil zum Beauftragtenvertrag "Leipzig Spezial" unter Punkt H1 - u.a. 
Beratungsangebote zur niedrigschwelligen Sanierung insbesondere von Altbauten ("Ausbauhäuser")
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter 
Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Unterstützung der innerstädtischen Wohneigentumsbildung (selbstnutzer.de)
Leistungsbestandteil zum Beauftragtenvertrag "Leipzig Spezial" unter Punkt H1 - u.a. mit dem Thema 
Geschosswohnungsbau für Selbstnutzer auf Gestattungsflächen
Priorität gemäß Fachübergreifende 
Strategien der Ortsteilentwicklung:           
   Integrierte Stadtteilentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Priorität gemäß Fachkonzept Freiraum 
und Umwelt, Handlungsschwerpunkt 
West, Maßnahmebündel weitere 
Vernetzung Freiräume und 
Wohnumfeldaufwertung durch 
Zwischennutzung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
SEKo - Leipzig 2020 Umstrukturierungsgebiet mit Priorität: Baumann-/ Knauthainer-/ Wigandstraße - 
Abbruch und Neuordnung des Areals für neues Wohnen "Westbalkon Kleinzschocher" auf Basis eines 
städtebaulichen Verfahrens als Chancenraum im Rahmen von "Leipzig Spezial"
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Umstrukturierungsgebiet
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Baumaßnahme Umfeld der Kanalverbindung "Lindenauer Hafen" (Freifläche, Leitungsumverlegung, 
Brückenbau, Steuerung, Öffentlichkeitsarbeit)
Priorität gemäß FK Freiraum und 
Umwelt: räumlicher 
Handlungsschwerpunkt mit 
Schlüsselprojekt sowie Stärkung 
Korridore, Vernetzung u. Erreichbarkeit 
auf Stadtebene
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
13 von 85 in Zusammenstellung
4v o n  5
Maßnahme im Handlungsfeld BearbeitungsstandHandlungs-
feld
KuF      
Nr.
Gesamtkosten   
       €
Förderung im 
Aufwertungsgeb. 
Lpz. West
Förderung im 
Programmgeb. 
West
Realisierungs-
zeitraum
Bewertung nach INSEK, Teil B    
Fachkonzept Wohnen u.a. 
Fachkonzepte
Bewertung nach INSEK, Teil C    
Fachübergreifende 
Stadtentwicklungsstrategie
G 4 3.9. 6.153.700 x ab 2017 Mittelfristige Planung
G 5
3.9. 360.000 x ab 2016 in Vorbereitung
LW H Stadtumbaumanagement und Beauftragte
H 1 6.2 624.000 x x ab 2013 laufende Maßnahme
H 2 3.9 20.000 2013-2015 entfällt
H 2 6.2. planerische Fortschrei bung in Stadtumbaubereichen 14.941 x 2013 Maßnahme ist beendet
H 3 6.2 48.090 x 2012-2013 Maßnahme ist beendet
H 4 6.2/6.3 KfW-Programm 432 zur energetischen Stadt sanierung (Konzept und Sanierungsmanager) 240.725 x ab 2013 Maßnahme in Umsetzung
H 5
6.5 38.585 x x ab 2013 Maßnahme in Umsetzung
H 6
6.8 Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) 195.000 x 2015-2017 Maßnahme in Umsetzung
H 7
1.1 Tag der Städtebauförderung 15.375 x - 2015 abgeschlossen
LW I
LW J Aufwertung Wohnumfeld 
J 1 3.6 243.073 x 2013-2014 Maßnahme abgeschlossen
Baumaßnahmen Lindenauer Hafen –  Freilegung, Gestaltung und Hafenbecken
Priorität gemäß FK Freiraum und 
Umwelt: räumlicher 
Handlungsschwerpunkt mit 
Schlüsselprojekt sowie Stärkung 
Korridore, Vernetzung u. Erreichbarkeit 
auf Stadtebene
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger WestenBaumaßnahmen Lindenauer Hafen – Wegeverbindung östlich des Hafenbeckens /Vollendung 
Hafenrundweg
Priorität gemäß FK Freiraum und 
Umwelt: räumlicher 
Handlungsschwerpunkt mit 
Schlüsselprojekt sowie Stärkung 
Korridore, Vernetzung u. Erreichbarkeit 
auf Stadtebene
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger WestenStadtumbaumanagement bzw. Beauftragtenvertrag "Leipzig Spezial" - Instrumentenkoffer für 
innovative Lösungen im Stadtumbau (z.B. Management von Gestattungsflächen, 
Geschosswohnungsbau für Selbstnutzer, Aktivierung von Chancenräumen, Entwicklung von 
niedrigschwelligen Sanierungsstrategien, Netzwerk Leipziger Freiheit-Beratung und Projekte für 
bezahlbares Wohnen) und Stadtteilladen
Priorität gemäß Fachübergreifende 
Strategien der Ortsteilentwicklung:           
   Integrierte Stadtteilentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
SEKo - Leipzig 2020 Umstrukturierungsgebiet mit Priorität: zwischen Lützner-/ Demmering-/ Cranach-/ 
Dürrenberger Straße - aktivierende Beratung u. Moderation zum Abbruch und Neuordnung für die 
Weiterentwicklung des Areals "Felderwirtschaft" als Chancenraum im Rahmen von "Leipzig Spezial"
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Umstrukturierungsgebiet
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Bedarf besteht u.a. bzgl. der 
Berücksichtigung von neuen 
Herausforderungen der Fachkonzepte 
Wohnen sowie Klimaschutz und 
-anpassung.
Konformität besteht mit den 
Anforderungen an eine räumliche und 
thematische Konzentration des 
Mitteleinsatzes im Stadtumbau Ost in 
Leipzig gemäß INSEK, Teil C, Seite C 
35
Erstellung eines Konzepts "Energetische Stadtsanierung - Integriertes Quartierskonzept für Grünau 
WK 5.1" im Rahmen des gleichnamigen KfW-Programms 
Priorität gemäß Fachkonzept Energie 
und Klimaschutz (in Bearbeitung)
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen; 
Priorität nach Handlungsschwerpunkt: 
Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Umweltqualität im Zielbereich 
Lebensqualität erhalten und verbessern
Priorität gemäß Fachkonzept Energie 
und Klimaschutz (in Bearbeitung)
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen; 
Priorität nach Handlungsschwerpunkt: 
Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Umweltqualität im Zielbereich 
Lebensqualität erhalten und verbessern
Leistungen zur Erstellung der erweiterten Begleitinformationen und Unterstützung bei der 
"Selbstevaluierung" der Maßnahme in den Aufwertungsgebieten Leipzig West/West
Evaluierungsbedarf besteht u.a. bzgl. 
der Berücksichtigung von neuen 
Herausforderungen der Fachkonzepte 
Wohnen sowie Klimaschutz und 
-anpassung.
Konformität besteht mit den 
Anforderungen an eine kontinuierliche 
Fortschreibung des SEKo sowie an eine 
räumliche und thematische 
Konzentration des Mitteleinsatzes im 
Stadtumbau Ost in Leipzig gemäß 
INSEK, Teil C, Seite C 35
Gemäß dem Umsetzungsbericht zum 
INSEK 2012 besteht Bedarf zur 
Aufstellung eines Fachkonzeptes 
Energie und Klimaschtz sowie zur 
Fortschreibung der Fachkonzepte 
Wohnen, Freiraum und Umwelt sowie 
Zentren und die Einbindung dieser 
neuen Herausforderungen in die 
Stadtentwicklungsstrategie
Konform mit dem Kapitel 5 „Monitoring“ 
des INSEK, Teil C, Seite C 42 ist das 
INSEK als Prozess und auf 
Fortschreibung angelegt, zur Anpassung 
an neue Herausforderungen (z.B. im 
Themenfeld Wohnen, Demographie und 
Klimaschutz sowie -anpassung).
2015 ff
Anforderung gemäß VV 
Städtebauförderung 2015, Artikel 24 
„Öffentlichkeitsarbeit“
Übernahme von Maßnahmen von verbleibenden Maßnahmen in degressiven SEP-Gebieten 
Grundhafter Ausbau Demmeringstraße mit Radweg in übergeordneter Funktion - 1. BA, 2. Teilstück 
zwischen Merseburger Straße u. Cranachstraße
Priorität gemäß Fachübergreifende 
Strategien der Ortsteilentwicklung: 
Integrierte Stadtteilentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
14 von 85 in Zusammenstellung
5v o n  5
Maßnahme im Handlungsfeld BearbeitungsstandHandlungs-
feld
KuF      
Nr.
Gesamtkosten   
       €
Förderung im 
Aufwertungsgeb. 
Lpz. West
Förderung im 
Programmgeb. 
West
Realisierungs-
zeitraum
Bewertung nach INSEK, Teil B    
Fachkonzept Wohnen u.a. 
Fachkonzepte
Bewertung nach INSEK, Teil C    
Fachübergreifende 
Stadtentwicklungsstrategie
J 2 3.9 300.000 x ab 2016 noch nicht begonnen
3.9 600.000 ab 2016-2018 entfällt
3.9 120.000 ab 2013 entfällt
J 3 3.6 1.250.000 x ab 2013-2015 Maßnahme in Umsetzung
J 4 3.6 450.000 x ab 2013-2016 Maßnahme in Umsetzung
J 5 3.6 3.069.000 x ab 2014 Maßnahmen in Vorbereitung
J 6 3.6 928.662 x ab 2014-2015 Maßnahme ist abgeschlossen
J 7
3.6
150.000 x ab 2016 in Vorbereitung
Anpassung und funktionale Neugestaltung "Lindenauer Markt"
Priorität gemäß Fachübergreifende 
Strategien der Ortsteilentwicklung: 
Integrierte Stadtteilentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Kreuzungsbereich Antonienstraße / Dieskaustraße - Revitalisierung "Am Adler", Gestaltung des 
öffentlichen Raumes und der Freiflächen
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Integrierte Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Instandsetzung, Ausbau und Begrünung Aurelienstraße (Abschnitt zw. Gießerstraße u. Karl-Heine-
Kanal) - wichtige KSP-West Maßnahme zur Abgrenzung "Neues Wohnen am Aurelienbogen" und 
"Bildungscampus Jahrtausendfeld"
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Umstrukturierungsgebiet
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Grundhafter Ausbau Demmeringstraße 2.BA, Teilabschnitt 1 mit Radweg in übergeordneter Funktion 
zwischen Plaut- und Saalfelder Str.
Priorität gemäß Fachübergreifende 
Strategien der Ortsteilentwicklung: 
Integrierte Stadtteilentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Grundhafter Ausbau Demmeringstraße mit Radweg in übergeordneter Funktion - 2. Bauabschnitt, 
Teilabschnitt 2 zwischen Saalfelder Str. bis Eisenbahnunterführung
Priorität gemäß Fachübergreifende 
Strategien der Ortsteilentwicklung: 
Integrierte Stadtteilentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Grundhafte Straßenausbaumaßnahmen im Leipziger Westen (z.B. Gießerstr., Siemeringstr., R.-Axen-
Str., Felsenkellerstr./ Birkenstr., Hirzelstr., Wigandstr., Kösner Str., GutsMuthsstr., Schadowstr., 
Röntgenstr.) und angrenzende öffentliche Grünbereiche
Priorität gemäß Fachübergreifende 
Strategien der Ortsteilentwicklung: 
Integrierte Stadtteilentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Wegeverbindung Plagwitzer Bahnhof "GleisGrünZug"
Priorität gemäß Fachkonzept Freiraum 
und Umwelt, Handlungsschwerpunkt 
West, Maßnahmebündel Güterbahnhof 
Plagwitz – Entwicklung des 
Gleisgrünzugs
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
Wegeverbindung Karl-Heine -Kanal, Infrastrukturverbesserung Plagwitz Saarländer Straße im Rahmen 
der RL nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 -2020
Priorität gemäß Fachkonzept Freiraum 
und Umwelt, Handlungsschwerpunkt 
West, Maßnahmebündel 
Grünverbindungen und Wegenetz
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Leipziger Westen
15 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Aufwertungsgebiet Leipzig West 
Anlage 1.3 a)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Gebäudemaßnahmen 
Projekttitel 
Energetische Gebäudesanierung aus KfW-
Konzept 
 
Teilmaßnahmen 
− Identifikation von Sanierungsbedarfen 
− Sanierung der Gebäudehülle 
− Erneuerung bzw. Verbesserung der Anlagentechnik  
 
Träger der Maßnahme  Private  
 
 
 
Projektteam  SPA, ASW, Private  
Geplante Maßnahmedauer  2015-2030  
Ziele der Maßnahme:  
• Nachhaltige Sicherung des Gebäudebestandes 
Energieeinsparung im Bereich Wärme und Strom 
der privaten Haushalte 
• Energiekosteneinsparung 
• Reduzierung der CO 
2-Emissionen  
Maßnahmebeschreibung:  
Der Gebäudebestand im Untersuchungsgebiet wird 
durch energetische Sanierungsmaßnahmen optimiert. 
Mit der thermischen Isolierung der Gebäudehüllflächen 
(Dämmmaßnahmen) sowie der Optimierung der 
Anlagentechnik sollen Einsparungen generiert werden. 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme:  
• Eigentümeraktivierung 
• Abstimmung Denkmalschutz 
• individuelle Finanzierungsplanung 
• Förderanträge 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und die Sächsische Aufbaubank (SAB) 
bestehen Möglichkeiten eine private Förderung zur energetischen Sanierung zu 
beantragen. Die KfW bietet verschiedene Förderprogramme, die als Investitionszuschuss 
(KfW 430, KfW 431) oder zinsgünstige langfristige Kreditfinanzierung (KfW 151/152, KfW 
167) gewährt werden. Die SAB bietet ebenfalls ein zinsgünstiges Darlehen 
(„Energiespardarlehen) für die energetische Sanierung von innerstädtischem Wohnraum.  
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt   
Leipzig  
2016 150.000,00 €  100.000,00 € 50.000,00 € 
2017 251.900,00 €  167.933,32 €     83.966,68 € 
Summe  401.900,00 € 267 .933,32  € 133 .966 ,68  € 
 
16 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Aufwertungsgebiet Leipzig West
Anlage 1.3b)
                                                                                                 
 
 
    
Handlungsfeld: Gemeinbedarfseinrichtungen 
Projekttitel 
Sanierung Stadtteilbibliothek „Georg Maurer“ 
Plagwitz ; 
Zschochersche Straße 14 
Träger der Maßnahme Leipziger Städtische 
Bibliotheken 
 
 
 
 
 
Projektteam 
Leipziger Städtische 
Bibliotheken, Amt für 
Gebäudemanagement,  
Amt für Stadterneuerung, 
Geplante Maßnahmedauer Ab 2015  
Ziele der Maßnahme: 
 Weiterentwicklung und Sicherung des 
Bibliotheksstandortes unter Betrachtung der 
umgebenden Infrastruktur 
 Erhöhung der Attraktivität der Stadtteilbibliothek für 
den Stadtteil und Verbesserung der städtebaulichen 
Situation 
 Verbesserung der Angebote für die Bürger, 
insbesondere für Kinder und Jugendliche 
 Verbesserung der baulichen Situation des Gebäudes 
 
 
Maßnahmebeschreibung: 
 Brandschutz und sicherheitstechnische Ertüchtigung 
 Sanierung der Gebäudehülle (teilweise Erneuerung 
der Fenster , neue Außentüren, Beseitigung von 
Feuchteschäden im Außenmauerwerk unter 
Beachtung Denkmalschutz, Sanierungsmaßnahmen 
im Dachbereich) 
 Modernisierung der Versorgungsleitungen (z.B. 
Strom, Telekommunikation) 
 Neugestaltung der Außenanlagen  
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
 Maßnahmeumsetzung hat begonnen 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
Summe 
ab 2015 2.252.785,83 € 1.133.332 € 1.119.453,83 €
 
 
17 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Aufwertungsgebiet Leipzig West 
Anlage 1.3c)
                                                                                                 
 
 
 
  
Handlungsfeld: Gemeinbedarfseinrichtungen 
Projekttitel  
Sanierung Johannes-Kepler-Schule (Gymnasium) 
in Leipzig Kleinzschocher, Dieskaustraße 76  
 
Projektteam  
Amt für Jugend, Familie und 
Bildung, Amt für 
Stadterneuerung, Amt für 
Gebäudemanagement, Amt für 
Stadtgrün u. Gewässer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geplante Maßnahmedauer  2016-2017  
Ziele der Maßnahme:  
• Weiterentwicklung und Sicherung des 
Schulstandortes 
• Erhöhung der Attraktivität der Schule für die Schü ler 
• Schaffung von Barrierefreiheit 
• Schaffung angemessener Lernbedingungen 
• Beseitigung der sicherheitstechnischer Mängel 
• Verbesserung der städtebaulichen Situation  
 
Maßnahmebeschreibung:  
• Es sind folgende Maßnahmen in Bauabschnitten 
geplant: 
• Brandschutzmaßnahmen 
• Barrierefreier Umbau Schulgebäude 
• Erneuerung Schulhof inkl. barrierefreie Gestaltung  
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme:  
Maßnahme wird vorbereitet 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2016 290.000 €  193.333 € 96.667 € 
2017 910.000 €  606.667 € 303.333 € 
Summe  1.200.000 € 800.000 €  400.000 € 
 
18 von 85 in Zusammenstellung
                                                                                                 Stadtumbau Ost – Programmgebiet West   
 
                        
                                                                                                                                                           
Anlage 1.3d)    
Handlungsfeld: Gemeinbedarfseinrichtungen 
Projekttitel  
Neugestaltung Schulhof 57. Oberschule Leipzig - 
Leutzsch, Georg-Schwarz-Straße 113 
 
Träger der Maßnahme  Amt für Jugend, Familie und 
Bildung 
 
 
 
 
 
 
Vorplanung Schulhof  
Projektteam  
Amt für Stadtgrün und 
Gewässer,  
Amt für Stadterneuerung, 
 
Geplante Maßnahmedauer  2014-2015  
Ziele der Maßnahme:  
• Weiterentwicklung und Sicherung des 
Schulstandortes 
• Erhöhung der Attraktivität der Schule für die Schü ler 
• Schaffung angemessener Lernbedingungen 
• Beseitigung der sicherheitstechnischer Mängel 
• Verbesserung der städtebaulichen Situation 
(Grundstück, Mikrobereich und Aufwertung des 
problematischen Bereichs an der Haltestelle Rathaus 
Leutzsch  
 
 
Maßnahmebeschreibung:  
• Der Schulhof soll grundhaft neu angelegt werden 
• Schaffung notwendiger Freiflächen und 
Spielangebote für Schüler in den Pausen und nach 
dem Unterricht 
Bearbeitungsstand der Maßnahme:  
• Maßnahme fast abgeschlossen  
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2014 227.376 €  151.584 € 75.792 € 
2015 124.833 €  83.222 € 41.611 € 
Summe  352 .209  € 234 .806  €  117 .403  € 
 
19 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost  - Programmgebiet West 
Anlage 1.3e)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Anpassung an Gemeinbedarfseinrichtungen 
Projekttitel  
Neugestaltung Schulhof 157. Grundschule Leipzig 
- Leutzsch, Hans-Driesch-Straße 41 
 
Träger der Maßnahme  Amt für Jugend, Familie und 
Bildung 
 
 
 
 
 
 
Vorplanung Schulhof  
Projektteam  
Amt für Stadtgrün und 
Gewässer,  
Amt für Stadterneuerung 
 
Geplante Maßnahmedauer  2014-2015  
Ziele der Maßnahme:  
• Weiterentwicklung und Sicherung des 
Schulstandortes 
• Erhöhung der Attraktivität der Schule für die Schü ler 
• Schaffung angemessener Lernbedingungen 
• Beseitigung der sicherheitstechnischer Mängel 
• Verbesserung der städtebaulichen Situation 
(Grundstück, Mikrobereich und Aufwertung des 
problematischen Bereichs an der Haltestelle Rathaus 
Leutzsch  
 
 
Maßnahmebeschreibung:  
• Der Schulhof soll grundhaft neu angelegt werden 
• Schaffung notwendiger Freiflächen und 
Spielangebote für Schüler in den Pausen und nach 
dem Unterricht 
Bearbeitungsstand der Maßnahme:  
• Maßnahmeumsetzung fast abgeschlossen  
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2015 210.000 €  140.000 € 70.000 € 
Summe  210.000 € 140.000 €  70.000 € 
 
20 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Programmgebiet West 
Anlage 1.3 f)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Anpassung an Gemeinbedarfseinrichtungen 
Projekttitel  
Umbau Dreilindenstraße 24 zur Erweiterung der 
Musikalischen Komödie (MuKo) 
 
Träger der Maßnahme  Dezernat Kultur, Oper Leipzig  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musikalische Komödie 
Ausbau Dreilindenstr.24  
Projektteam  Amt für Gebäudemanagement,  
Amt für Stadterneuerung,  
Geplante Maßnahmedauer  2013-2015  
Ziele der Maßnahme:  
• Weiterentwicklung und Sicherung des MuKo- 
Standortes  in der Dreilindenstraße im Leipziger 
Westen 
• Erhöhung der Attraktivität der MuKo für das Publik um 
 
• Schaffung angemessener Arbeitsbedingungen für 
Künstler und Mitarbeiter 
• Beseitigung der brandschutztechnischen Mängel 
• Verbesserung der städtebaulichen Situation 
(Grundstück, Mikrobereich und Aufwertung des 
problematischen Stadtteiles Leipzig- Lindenau) 
• Stärkung der Kulturachse Muko- Lindenauer Markt/ 
Theater der Jungen Welt  
Maßnahmebeschreibung:  
• Die Musikalische Komödie (MuKo) soll in ihrem 
Bestand saniert und mit dem Ausbau der 
Dreilindenstr. 24 als Funktionsgebäude erweitert 
werden 
• Schaffung notwendiger Räumlichkeiten für 
Garderoben, Probebühnen und sonstiger Funktionen 
 
Bearbeitungsstand der Maßnahme:  
• Maßnahme ist abgeschlossen  
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  
Kosten 
Jahr Insgesamt 
Stadtumbau 
Ost 
 
Eigenanteil 
Stadt  
Leipzig 
EFRE  
2014 /15  2.097.473  € 280.642  € 246.732  € 1.570.099  € 
 
21 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Os t – Aufwertungsgebiet Leipzig West 
Anlage 1.3g)
                                                                                                 
 
 
   
Handlungsfeld: Gemeinbedarfseinrichtungen 
Projekttitel  Neugestaltung Sportfreiflächen Robert– 
Schumann-Gymnasium  
Projektteam  
Amt für Jugend, Familie und 
Bildung, Amt für 
Stadterneuerung, Amt für 
Stadtgrün u. Gewässer 
 
 
 
Lageplan 
 
 
Gestaltungsplan  
Geplante Maßnahmedauer  2015-2016 
Ziele der Maßnahme:  
• Herstellung der Nutzbarkeit der Flächen 
• Weiterentwicklung und Sicherung des 
Schulstandortes 
• Erhöhung der Attraktivität der Schule für die Schü ler 
• Beseitigung der sicherheitstechnischer Mängel 
• Verbesserung der Aufenthalts- und Lernbedingungen  
 
Maßnahmebeschreibung:  
• Neueinordnung der Sportfreiflächen (Kleinspielfeld ) : 
• Nutzungsänderung mit Belagswechsel 
(Volleyballfeld) 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme:  
Maßnahme wird vorbereitet 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2015 7.500,00 €  5.000,00 € 2.500,00 € 
2016 142.272,95 €  94.848,00 € 47.424,95 € 
Summe  149.772,95  € 99.848,00  €  49.924,95  € 
 
22 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Aufwertungsgebiet Leipzig West                                                                                                  
 
 
  
 Anlage 1.3h) 
Handlungsfeld: Gemeinbedarfseinrichtungen 
Projekttitel  
Baumwollspinnerei, Halle 7 – Schaffung einer 
kulturellen Gemeinbedarfseinrichtung  
Spinnereistraße 7*** 
 
Träger der Maßnahme  Leipziger Spinnerei und 
Verwaltungsgesellschaft mbH 
  
 
 
 
 
 
 
 
Projektteam  
Eigentümer, Kulturamt, 
Kämmerei,  
Amt für Stadterneuerung, 
 
Geplante Maßnahmedauer  ab 2015 bis 2017  
Ziele der Maßnahme:  
• Nutzbarmachung des Gebäudes mit Etablierung einer 
kulturellen Gemeinbedarfseinrichtung 
• Erhöhung der Attraktivität des Standortes und der 
städtebaulichen Situation sowie seiner überregionalen 
Bedeutung  
• Schaffung von Synergien durch Bündelung der freien  
Theaterszene 
 
***Aufnahme in das Maßnahmenkonzept SUO erfolgt 
vorbehaltlich des Gremienbeschlusses in der Stadt Leipzig 
Maßnahmebeschreibung:  
• Sanierung der Gebäudehülle 
• Brandschutztechnische Ertüchtigung 
• Erneuerung Außenanlagen  
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme:  
• Planungsunterlagen liegen vor 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt 
Leipzig  
Eigenmittel 
Eigentümer 
Summe 
ab 2015 11.751.653 € 6.659.270 €  3.329.635 € 1.762.748 € 
 
23 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost –Aufwertungsgebiet Leipzig West 
Anlage 1.3i)
                                                                                                 
 
 
 
 
Handlungsfeld: Stadtumbaumanagement und Beauftragte 
Projekttitel 
planerische Fortschreibung in 
Stadtumbaubereichen im Aufwertungsgebiet 
Leipzig West 
 
 
Träger der Maßnahme  ASW  
 
Projektteam  ASW, Tröger & Mothes GbR 
(Beauftragter)  
Geplante Maßnahmedauer  2014 
Ziele der Maßnahme:  
- Planerisch-konzeptionelle Begleitung des 
Stadtumbauprozesses zur Fortschreibung und 
Konkretisierung des Stadtumbaukonzeptes 
Maßnahmebeschreibung:  
- Auf Grundlage der im KSP West, im 
Handlungskonzept Leipziger Westen, in den 
Sanierungszielen und im Stadtumbaukonzept 
formulierten planerischen Zielsetzungen werden vom 
AN in Ergänzung zum Stadtumbaumanagement 
(SUM) Maßnahmen des Stadtumbaus fortgeführt, 
begleitet, angeregt und entwickelt . Hier 
Insbesondere Identifizieren von Handlungsräumen 
und -schwerpunkten, die durch das SUM nicht 
abgedeckt sind. Im Ergebnis entsteht eine 
Fortschreibung und Konkretisierung des 
Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
Stadtumbau Ost für das Gebiet. 
Bearbeitungsstand der Maßnahme:  
- Maßnahme wurde 2014 durchgeführt und  
abgeschlossen. 
Kosten 
Jahr Insgesamt  Stadtumbau Ost Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2014 14.941,28 €  9.960,84 € 4.980,44 € 
 
24 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Programmgebiet West 
Anlage 1.3j)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Gebäudemaßnahmen 
Projekttitel  
Erstellung eines Konzepts „Energetische Stadtsanierung – 
integriertes Quartierskonzept WK 5.1 / Schönau“ im Rah- 
men des gleichnamigen  KfW-Programms   
Träger der Maßnahme  Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustand 2013 
 
 
 
 
 
 
Projektteam  
Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung, 
LESG, Seecon 
Geplante Maßnahmedauer  2012-2013 
Ziele der Maßnahme:  
Ziel der Untersuchung war geplante Maßnahmen mit Blick 
auf Ressourcenverbrauch und Energiebedarf zu optimieren 
und mit weiteren Maßnahmen zu verknüpfen, um die CO2-
Bilanz des Quartiers zu verbessern. Gewonnene Erfahrun- 
gen bzw. Lösungsansätze sollen im Stadtteil und der Ge- 
samtstadt übertragen werden.  
Maßnahm ebeschreibung:  
Im Rahmen der Untersuchung wurden verschiedene städ- 
tebauliche Entwicklungsvarianten hinsichtlich ihrer ökologi- 
schen und wirtschaftlichen Qualitäten untersucht. Die Un- 
tersuchung umfasste dabei Maßnahmen der klassischen 
Gebäudesanierung, Vorschläge zur energetischen Ausrich- 
tung von möglichen Neubauten sowie auch Varianten zur 
Optimierung der Wärmeversorgung und der Einbeziehung 
regenerativer Energieträger.  
Ebenso wurden Vorschläge zur Optimierung der techni- 
schen Infrastruktur mit Sicht auf die Verbesserung von 
Wegeverbindungen / -beziehungen, die Senkung des Ener- 
gieverbrauchs z. B. für Straßenbeleuchtung etc. unterbrei- 
tet. 
Handlungsfelder: 
- Verbesserung Städtebauliche Situation  
- Verbesserung der Energetik 
- Sicherung Erreichbarkeit und Freiraumqualität  
- Programmbegleitung/Öffentlichkeitsarbeit - 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme:  
Die Konzepterstellung ist abgeschlossen. Die Umsetzung 
der benannten Maßnahmen befindet sich in Vorbereitung. 
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Förderung zu 65 % durch Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – Programm 432 „Energeti- 
sche Quartierssanierung“ und zu 20 % durch Bund-Länder-Programm „Stadtumbau Ost“  
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost  
 
KfW – Programm 
432 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2013 48.090,34 €  9.600,00 €  31.200,00 € 7.290,34 € 
25 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Programmgebiet West 
Anlage 1.3j)
                                                                                                 
 
 
  
  
Summe  48.090,34 € 9.600,00 €  31.200,00 € 7.290,34 € 
26 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Aufwertungsgebiet Leipzig West 
Anlage 1.3 k)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Stadtumbaumanagement und Beauftragte 
Projekttitel  
KfW -Programm 432 zur energetischen Stadt -
sanierung (Konzept und Sanierungsmanager)  
Teilmaßnahmen  
− Identifikation von städtebaulichen und energetisch en Missständen 
& Ableitung von Maßnahmen 
− Erarbeitung integriertes Quartierskonzept 
− Umsetzungsbegleitung und Beratung  
 
 
Träger der Maßnahme  ASW  
 
 
 
Projektteam  ASW, Stadtentwickler, 
Energieberater, Ingenieure  
Geplante Maßnahmedauer  2013-2018  
Ziele der Maßnahme:  
• Erreichung der bundesdeutschen Klimaschutzziele 
• Nachhaltige Sicherung des Quartiers als 
Wohnstandort 
• Energiekosteneinsparung 
• Reduzierung der CO 2-Emissionen  
• Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung von 
Klimaschutzmaßnahmen  
Maßnahmebeschreibung:  
Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes für ener-
getische Sanierungsmaßnahmen einschließlich Lösungen 
für die Wärmeversorgung, Energieeinsparung, -speicherung 
und -gewinnung unter besonderer Berücksichtigung städte-
baulicher, denkmalpflegerischer, baukultureller, wohnungs-
wirtschaftlicher und sozialer Belange in Lindenau / Plagwitz. 
Der Sanierungsmanager begleitet und koordiniert die 
Planung sowie die Realisierung der in dem Konzept 
vorgesehenen Maßnahmen. 
Bearbeitungsstand der Maßnahme:  
• Identifikation städtebaulicher und energetischer 
Defizite und Potenziale 
• Ableitung von Maßnahmen des Klimaschutzes, der 
Klimaanpassung, des Städtebaus sowie von 
Begleitmaßnahmen 
• Konzept liegt vor 
• Sanierungsmanagement ist tätig 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (Programm KfW 432) können Zuschüsse sowohl für 
die Erarbeitung des integrierten Quartierskonzeptes als auch für den Sanierungsmanager 
beantragt werden. Der Zuschuss beträgt 65 % der förderfähigen Kosten.  
Kosten 
Jahr Insgesamt KfW 432 Stadtumbau Ost Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2014 67.647,62 €  43.970,95 € 13.529,52 € 10.147,15 € 
ab 2015 173.076,92 €  112.500,00 € 34.615,38 € 25.961,54 € 
Summe  240 .724,54  € 156 .470,95  € 48.144 ,90  € 36.108,69  € 
27 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Programmgebiet West / 
Aufwertungsgebiet Leipzig West 
Anlage 1.3  l)
                                                                                                 
 
 
 
 
Handlungsfeld: Stadtumbaumanagement und Beauftragte 
Projekttitel 
Leistungen zur Evaluierung der 
Städtebauförderung im Aufwertungsgebiet 
Leipzig West / Programmgebiet West 
 
 
Träger der Maßnahme  ASW  
 
Projektteam  ASW, DSK (Beauftragter)  
Geplante Maßnahmedauer  2013-2020  
Ziele der Maßnahme:  
- Evaluierungsleistungen aufgrund der Berichtspflich t 
gegenüber Land und Bund zur strukturierten und 
systematischen Beobachtung und Bewertung der 
Programmumsetzung im Programmgebiet West und im 
Aufwertungsgebiet Leipzig West als Grundlage für die 
anlassbezogene Konkretisierung und Fortschreibung 
des SEKo-SUO.  
Maßnahmebeschreibung:  
Die Evaluierungsleistungen gliedern sich in fünf 
Aufgabenschwerpunkte: 
- Aktualisierung, Aufbereitung und Interpretation 
fördergebietsbezogener Daten,  
- Unterstützung bei der Selbstevaluierung der 
Programmumsetzung,  
- Erstellung der jährlichen gebietsbezogenen 
Begleitinformationen zur Berichterstattung an den Bund,  
- Anwendung des Geographischen 
Informationssystems ArcGIS zu Evaluierungszwecken 
sowie 
- Entwicklung und Erstellung thematischer Karten zum  
Entwicklungsstand der o.g. Fördergebiete. 
Bearbeitungsstand der Maßnahme:  
- Jährlich findet ein Reflexionstermin im Rahmen der  
Selbstevaluierung zur Gesamtmaßnahme Leipzig West 
statt.  
Kosten 
Jahr Insgesamt  Stadtumbau Ost Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2013 1.409,96 €  939,96 € 470,00 € 
2014 14.174,62 €  9.449,75 € 4.724,87 € 
ab 2015  23.000,00 € 15.333,33 € 7.666,67 € 
Summe  38.584,58  € 25.723,04  € 12.861,54  € 
 
28 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Aufwertungsgebiet Leipzig West                                                                                                  
 
 
  
 Anlage 1.3m) 
 
Handlungsfeld: Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter 
Flächen und Baulücken  
Projekttitel  
Lindenauer Hafen  
neue Maßnahmen: Freilegung, Gestaltung und 
Hafenbecken 
 
Träger der Maßnahme  Stadt Leipzig  
 
 
Luftbild Lindenauer Hafen  
 
 
 
 
Projektteam  Amt f. Stadterneuerung, Amt f. 
Stadtgrün und Gewässer  
Geplante Maßnahmedauer  ab 2017  
Ziele der Maßnahme:  
• Verbesserung und Aufwertung der Freiraumqualitäten   
• Herstellung der ursprünglich geplanten Gewässerfor m 
des Hafenbeckens 
• Aufwertung der ökologischen Wertigkeit der bisheri gen 
Halbinsel durch Freistellung der Insel und Schaffung 
eines Rückzugbereiches für Flora und Fauna in der 
Stadt 
• Umsetzung der mit Beschluss der 2. Rahmenvorlage 
Lindenauer Hafen durch den Stadtrat beschlossenen 
Entwicklungsziele im Zuge der Gesamtmaßnahme  
Maßnahmebeschreibung:  
• Profilierung und Gestaltung einer Fläche von  etwa  
23.000 m² verbunden mit  einem Bodenaushub und 
Abtransport mit einem Umfang von etwa 40.000 m³ 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• 2015/2016 soll Grundstückskauf mit dem Eigentümer 
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 
abgeschlossen werden 
• ein Grundsatzbeschluss zur Umsetzung liegt vor 
• Vorplanung liegt vor 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  Zur Umsetzung sollen Mittel 
aus dem Ausgleichsfonds der Stadt Leipzig eingesetzt werden.  
 
Kosten 
Jahr Insgesamt 
Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt 
Leipzig 
 
Summe 6.153.700,00 € 3.028.134,00 € 3.125.566,00 € 
 
 
29 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Aufwertungsgebiet Leipzig West                                                                                                  
 
 
 
  
 Anlage 1.3n) 
 
Handlungsfeld: Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter 
Flächen und Baulücken  
Projekttitel  
Lindenauer Hafen  
neue Maßnahmen: Wegeverbindung östlich des 
Hafenbeckens / Vollendung Hafenrundweg 
 
Träger der Maßnahme  Stadt Leipzig  
 
Luftbild Lindenauer Hafen 
 
 
 
 
Projektteam  Amt f. Stadterneuerung, Amt f. 
Stadtgrün und Gewässer  
Geplante Maßnahmedauer  ab 2016  
Ziele der Maßnahme:  
• Verbesserung und Aufwertung der Freiraumqualitäten   
• Verbesserung der fuß- und radläufigen 
Wegeverbindung abseits von Straßen 
• Vollendung des Hafenrundwegs 
• Umsetzung der mit Beschluss der 2. Rahmenvorlage 
Lindenauer Hafen durch den Stadtrat beschlossenen 
Entwicklungsziele im Zuge der Gesamtmaßnahme  
Maßnahmebeschreibung:  
• Profilierung und Herstellung eines etwa 700 m lang en 
Fuß- und Radwegs 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme:  
• Eine Entwurfsplanung (LP 3) liegt vor 
• ein Grundsatzbeschluss zur Umsetzung liegt vor 
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  
 
Kosten 
Jahr Insgesamt 
Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt 
Leipzig 
 
Summe 360.000,00 € 240.000,00 € 120.000,00 € 
 
 
30 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Aufwertungsgebiet Leipzig West  
 
 
Anlage 1.3 o) 
 
Handlungsfeld: Aufwertung Wohnumfeld - Erschließungsanlagen 
Projekttitel  Sanierung und Gestaltung von Anliegerstraßen  
Träger der Maßnahme  Verkehrs- und Tiefbauamt  
 
SUO- Gebiet  
 
Musterbeispiel  
 
Vorplanungsbeispiel  
Projektteam  Stadtplanungsamt,  
Amt für Stadterneuerung  
Geplante Maßnahmedauer  2014-2019 
Ziele der Maßnahme:  
• Interventionen und Aufwertungsmaßnahmen im 
öffentlichen Raum auf die Entwicklungschancen 
umliegende Grundstücke.  
• Im Umfeld umgestalteter Grünflächen und neu 
gestalteter Straßenräume werden Investitionen auf 
privaten Grundstücken ausgelöst.  
• Kern der Strategie ist daher eine gezielte Stärkun g 
von Schwerpunktbereichen, die durch neue 
Qualitäten im Stadtraum einen starken Impuls für die 
Umgebung erwarten lassen.  
• Auf diese Weise sollen private Folgeinvestitionen 
angeregt werden. Die Strategie greift damit 
Erfolgsrezepte aus der geleisteten Entwicklungsarbeit 
auf und überträgt sie auf neue, stadträumlich zentrale 
Schlüsselbereiche.  
• Es sind im Programmgebiet zehn 
Straßenbaumaßnahmen vorgesehen, welche sich 
derzeit in einem desolaten Zustand befinden. Neben 
dem Straßenzustand wurden diese Straßen aufgrund 
der Chancen ausgewählt, durch die Aufwertung des 
Straßenraums wieder Entwicklungsimpulse für die 
Umgebung auszulösen. Abrundungsmaßnahmen 
werden ggf. auf angrenzenden öffentlichen 
Grünflächen durchgeführt.  
 
Maßnahmebeschreibung:  
• Siemeringstraße, Schadowstraße, Rolf-Axen-Straße 
• Gießerstraße, Hirzelstraße 
• Röntgenstraße, Felsenkellerstraße / Birkenstraße 
• Wigandstraße, Kösner Str., GutsMuthsstr. 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme:  
• Aktualisierung vorliegender Bestandaufnahmen 
• Vorplanungen und Planungen zur Umgestaltung sind 
in Bearbeitung 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
31 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Aufwertungsgebiet Leipzig West  
 
 
Anlage 1.3 o) 
 
Summe ab 2014  3.069.700 € 2.046.466,00 €  1.023.234,00 € 
 
32 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Programmgebiet West 
Anlage 1.3p)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Aufwertung Wohnumfeld 
Projekttitel 
Grünzug Plagwitzer Bahnhof, 2. Bauabschnitt  
− Teilmaßnahmen: 
− Wegeverbindung West,  Eythraer Bahnschneise und 
Flächenvorbereitung der Bürgerprojekte  
 
Träger der Maßnahme  Amt für Stadtgrün und 
Gewässer 
 
 
 
 
Lageplan  
- Bürgerprojekte 
- geplante Wegeanbindung  
Projektteam  SPA, AfU, VTA, ASW, 
DB AG,  
Geplante Maßnahmedauer  2014-2015  
Ziele der Maßnahme:  
• Überführung der Bahnbrache in einen öffentlich 
zugänglichen Freiraum 
• Entwicklung von Wegeverbindungen 
• Aufwertung dieses Areals 
• Folgeinvestitionen auf den anliegenden privaten 
Grundstücken auslösen  
Maßnahmebeschreibung:  
Im Bereich Bürgerprojekte entstehen: 
- der Bauspielplatz, 
- der Pfadfinderplatz, 
- die urbane Landwirtschaft und Bürgergärten, 
- die Wegeverbindungen und 
- Bänke, Sitzgruppen und Fahrradständer. 
Im Bereich der Wegeverbindungen entstehen: 
 - Geh/Radweg, Breite 3,50m aus Asphalt, 
- die Anbindung an die Ruststrasse und an die  
  Wegeverbindung Eythraer Bahnschneise,  
- die wegebegleitenden Grünstreifen mit  
  Baumpflanzungen 
- östliche u. westliche Wegeverbindungen in Nord- 
  Süd-Richtung soweit dies der Bau der  
  Antonienbrücke zulässt 
          
Bearbeitungsstand der Maßnahme:  
• Maßnahme ist abgeschlossen 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig EFRE  
2014/15  928.662 € 95.113 € 305.145 € 528.404 € 
 
33 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost –Aufwertungsgebiet Leipzig West
Anlage 1.3q)
                                                                                                 
 
 
 
 
Handlungsfeld: Stadtumbaumanagement und Beauftragte 
Projekttitel 
Fortschreibung des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) der Stadt Leipzig 
 
Träger der Maßnahme ASW, Stadtplanungsamt  
 
 
 
Projektteam Dezernatsübergreifende AG 
Integrierte Stadtentwicklung 
Geplante Maßnahmedauer 2015-2017 
Ziele der Maßnahme: 
- Herausarbeitung der Wachstumsdiskussion im INSEK 
- Fortschreibung der Entwicklungsziele der Stadt Leipzig 
sowie der Unterziele, die die Zielaussagen und -
vorgaben der Fachkonzepte zusammenfassen 
- Berücksichtigung der Ergebnisse der Fortschreibung 
des Wohnungspolitischen Konzeptes der Stadt Leipzig 
sowie des neuen Fachkonzeptes Energie- und 
Klimaschutz 
- Einbeziehung neuer Themen und neuer Entwicklungen 
sowie der Chance auf neue Bündelung bisheriger 
Themen (Fachkonzepte) 
- stärkere Verankerung des Themas Nachhaltigkeit und 
Anpassung an den Klimawandel 
- Integration der Ergebnisse der unter dem Begriff „Smart 
Cities“ laufenden Diskussion zur Entwicklung einer 
postfossilen Strategie für die Stadt Leipzig 
Maßnahmebeschreibung: 
- Die Fortschreibung des INSEK der Stadt Leipzig dient in 
der Verschneidung der Zielaussagen und 
Handlungserfordernisse der Fachkonzepte in eine 
weiterentwickelte Stadtentwicklungs- und 
Stadtumbaustrategie als Orientierungsrahmen für eine 
Ausrichtung der Interventionsschwerpunkte in den 
fachübergreifenden Schwerpunkträumen der 
Stadtentwicklung der Stadt Leipzig und damit auch in 
den Fördergebieten der Stadterneuerung und des 
Stadtumbaus 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
- Rahmenvorlage zur Gesamtfortschreibung INSEK 
(Intention, Bedarf und (Zeit-)Ablauf) in 2014 
- Evaluierung der Fachkonzepte (Teil B des INSEK) und der 
Stadtentwicklungsstrategie (Teil C) sowie Fortschreibung 
der wirtschaftlichen, soziodemographischen, 
ökologischen, kulturellen, funktionalen und 
städtebaulichen Rahmenbedingungen (Teil A) und eine 
breite Akteurs- und Bürgerbeteiligung als Auftakt für den 
34 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost –Aufwertungsgebiet Leipzig West
Anlage 1.3q)
                                                                                                 
 
 
 
 
Gesamtprozess in 2015 
- Kernfortschreibung (Fachkonzepte, 
Stadtentwicklungsstrategie) in 2016 
- Beschluss Ratsversammlung in 2017 
Kosten 
Jahr Insgesamt  Stadtumbau Ost Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2015 60.000,00 € 40,000,00 € 20.000,00 €
2016 120.000,00 € 80.000,00 € 40.000,00 €
2017 15.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €
Summe 195.000,00 € 130.000,00 € 65.000,00 €  
 
35 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Aufwertungsgebiet Leipzig West 
Anlage 1.3r)
                                                                                                 
 
 
 
 
Handlungsfeld: Stadtumbaumanagement und Beauftragte 
Projekttitel  Tag der Städtebauförderung in Leipzig  
 
Träger der Maßnahme  ASW  
 
 
Eröffnung Tag der Städtebauförderung  
 
 
 
Straßenfest Georg-Schwarz-Straße 
 
  
Kiezplan Leipzig West 
Projektteam   
Geplante Maßnahmedauer  ab 2015  
Ziele der Maßnahme:  
- Stärkung der Bürgerbeteiligung in Städtebauförderung     
und Stadtentwicklung 
- Information der Bürger über Projekte der 
Städtebauförderung 
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der 
Städtebauförderung  
Maßnahmebeschreibung:  
- In diesem Jahr fand am 9. Mai 2015 erstmalig der 
bundesweite Tag der Städtebauförderung statt. In 
Leipzig wurden dazu  zahlreiche Aktionen durchgeführt, 
die sich in diesem Jahr  im Leipziger Westen 
konzentrierten. Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
(Plakate, Faltblätter, Fahrgast-TV in der LVB, Kiezplan 
zum Thema Stadtumbau im Leipziger Westen u.ä.) wird 
auf die Aktivitäten aufmerksam gemacht.   
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme:  
- Der Tag der Städtebauförderung wurde in Leipzig am  
09.05.2015 erfolgreich durchgeführt. Geplant ist der 
jährliche Wechsel der Aktionsbereiche. Die Vorbereitung 
erfolgt kontinuierlich.  
Kosten 
Jahr Insgesamt  Stadtumbau Ost Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2015 15.374,99 €  10.250,00 € 5.124,99 € 
Summe  15.374, 99  € 10.250,00  € 5.124,99 € 
 
36 von 85 in Zusammenstellung
37 von 85 in Zusammenstellung
38 von 85 in Zusammenstellung
39 von 85 in Zusammenstellung
40 von 85 in Zusammenstellung
41 von 85 in Zusammenstellung
42 von 85 in Zusammenstellung
C 11
C 14
12
16
13
15
14
C 10
C 9 C 1
B 6
B 11
B 7
C 6
B 15
B 2
B 1
C 5
J 1
B 14
D 1
A 2
C 7
J 2
A 4
A 1
B 4
B 5
B 15
B 3
B 9
D 1
J 3
J 4
D 1
J 6
B 8
B 10
C 8
J 5
J 5
J 5
C 3
C 4
C 2
Aufwertungsgebiet Leipzig West
Sanierungsgebiete (12-Leipzig-Klein
zschocher, 13-Leipzig-Plagwitz, 14-Leipzig-
Lindenau, 15-Leipzig-Lindenau II, 16-
Zentraler Bereich Lindenauer Hafen)
13
Europäischer Fond für regionale 
Entwicklung 2007 - 2013 (EFRE)
Nachhaltige Entwicklung, Stadt-
entwicklungsgebiet Leipzig - 
Lindenau / Plagwitz
Programmgebiet West
Bund-Länder-Programm Aktives 
Stadt- und Ortsteilzentrum 
Georg-Schwarz-Straße (SOP)
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung
Abteilung Stadtumbau / SEKo
Kartengrundlage: 
Stadt Leipzig, Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung, 
Aktualitätsstand 2013
Stadt Leipzig
Städtebauliches Entwicklungskonzept
(nach § 171 b BauGB) SEKo-SUO
1:15.000 N
0 500 1.000250
Maßstab
Meter
Aufwertungsgebiet
Leipzig West (ab 2012) /
Programmgebiet West
B
Anhang 3
A
J
Gebäudemaßnahmen (Sicherung/
Modernisierung und Instandsetzung 
denkmalgeschützter Altbauten)
Zwischennutzung von Gebäudebrachen
(Wächterhäuser)
Aufwertung Wohnumfeld
G
F
D
C Anpassung an Gemeinbedarfseinrichtungen
Integrierte Magistralenentwicklung
Unterstützung der innerstädtischen 
Wohneigentumsbildung (selbstnutzer.de)
Wiedernutzung und Zwischennutzung 
freigelegter Flächen und Baulücken
E Zwischennutzung von Gebäudebrachen
(Wächterhäuser)
H Stadtumbaumanagement und Beauftragte
Stand: November 2015
B 12
B 13
C 13
C 15
C 12
J 5
J 7
Gebietserweiterung
Stadtumbau Ost,
Aufwertungsgebiet
Leipzig West
G 2
G 3
G 4
G 5
i i Abgeschlossene Maßnahmen
i
i
A 3
B 16
G 1
E 1
F 1
H 1 - 7
i
i
i
i
i
43 von 85 in Zusammenstellung
64.5 / Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung  SUO-Konzept / Fortschreibung 2015 
 
Anlage 2 
  Seite 1 von 1 
 
 
 
 
 
 
Stadt Leipzig 
Dezernat für Stadtentwicklung und Bau 
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung 
Abteilung Stadtumbau Ost / SEKO 
 
 
 
 
Fortschreibung Städtebauliches Ent- 
wicklungskonzept Stadtumbau Ost 
Leipzig (SEKO-SUO)  
 
Evaluierungsbericht SUO Aufwertungsge- 
biet Georg-Schumann-Straße 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
• 2.1       Evaluierungsbericht 
• 2.2       Maßnahmenkonzept 
• 2.3 a-e  Maßnahmenblätter der Einzelmaßnahmen 
• 2.4        Maßnahmenplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leipzig, den 27.11.2015 
  
44 von 85 in Zusammenstellung
Anlage 2.1 
Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet 
Georg-Schumann-Straße 
Stand der Umsetzung und Anlass für die Fortschreibung des 
gebietsbezogenen Maßnahmekonzeptes zum 
Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-Straße: 
Die Konkretisierung des Maßnahmekonzeptes für das 
Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-Straße ist anlassbezogen aus 
den folgenden Gründen erforderlich: 
Parallel zum SEKO-SUO wurde am 29.02.2012 das 
Fördergebietskonzept für die an das Aufwertungsgebiet 
angrenzende Gesamtmaßnahme Georg-Schumann-Straße im 
Rahmen des Bund-Länder-Programms Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren (SOP) von der Ratsversammlung mit dem Titel 
„Städtebauliches Entwicklungskonzept (Feinkonzept) - 
Magistralenentwicklung Georg-Schumann-Straße“ beschlossen 
(Beschluss Nr. RBV 1135/12). Dieses, zunächst als 
städtebauliches Entwicklungskonzept aufgestellt, wurde in 
2013/2014 zum Integrierten Handlungskonzept fortgeschrieben. 
Die Fortschreibung beinhaltet neben der Überprüfung der 
Maßnahmen im Handlungsfeld „Stadtraum“ sowie „Soziales, 
Bildung und Kultur“ die Ergänzung des Konzeptes um die 
Themenbereiche „Straße und Verkehr“, „Wirtschaft“ sowie 
„Ökologie“. Das Konzept betrachtet dabei programmübergreifend 
die Magistrale in der Gesamtlänge des Untersuchungsgebietes 
(Chausseehaus bis Rathaus Wahren). 
Im Abgleich mit dem integrierten Handlungskonzept 
„Magistralenentwicklung Georg-Schumann-Straße“ ergeben sich 
anlassbezogene folgende Konkretisierungen für das städtebauliche 
Fördergebietskonzept Stadtumbau Ost (SEKO-SUO) bezogen auf 
das Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-Straße: 
• durch die Änderung privater Entwicklungsabsichten von für 
zuvor im Fördergebietskonzept Stadtumbau Ost 
aufgenommene Maßnahmen (Maßnahmen privater 
Grundstücks- und Immobilienentwicklung) und zusätzlich 
den Entfall des Neubaus einer Kita an der Georg- 
Schumann-Straße sind Maßnahmeanpassungen im 
Handlungsfeld des SEKO-SUO „Gebäudemaßnahmen“ 
erforderlich. 
sowie 
• durch einen vor Ort initiierten Wandel im Umgang mit der 
Entwicklung des Straßenraumes der Magistrale Georg-
Schumann-Straße sind Maßnahmeergänzungen / neue 
Maßnahmen im Handlungsfeld des SEKO-SUO 
„Aufwertung öffentlicher Raum“ notwendig. 
Zum Umsetzungsstand lässt sich ausführen: 
Hemmnisse bei der Umsetzung treten bei den privaten 
Gebäudemaßnahmen auf, trotzdem bleibt der Handlungsbedarf 
weiterhin hoch. Aufgrund veränderter Wirtschaftlichkeiten wird es 
erforderlich, über die Anreizwirkung und die Bedingung der 
Förderung hinsichtlich der initiativen Rolle von SUO nachzudenken. 
In diesem Zusammenhang wird die Aktivierung und Beratung von 
Hauseigentümern durch  das Stadtumbaumanagement zukünftig in 
Kooperation mit dem stadtweiten "Netzwerk Leipziger Freiheit - 
Beratung und Projekte für bezahlbares Wohnen" erfolgen. Das 
Stadtumbaumanagement kann das know-how und die Kompetenz 
des Netzwerks in die Eigentümer-und Nutzerberatung einbeziehen 
Fachübergreifende Schwerpunkträume der 
Stadtentwicklung nach SEKo Leipzig 2020, 
z.B. Georg-Schumann-Straße 
Umgriff des Aufwertungsgebietes Georg- 
Schumann-Straße 
Maßnahmeplan zum Aufwertungsgebiet 
Georg-Schumann-Straße 
45 von 85 in Zusammenstellung
Anlage 2.1 
Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet 
Georg-Schumann-Straße 
und damit verstärkt auf innovative sozialverträgliche Lösungen bei 
der Gebäudeentwicklung orientieren. 
 Im Bereich der Entwicklung des Straßenraumes hat sich der Druck 
seitens der lokalen Akteure in der Magistrale in den vergangenen 
zwei Jahren erheblich erhöht. Das vor Ort bestimmende Thema der 
Straßenraumaufwertung kann nicht aufgeschoben werden. Alle 
weiteren Handlungsansätze zur Aufwertung der Magistrale stehen 
mit der Entwicklung des Straßenraumes in direktem 
Zusammenhang. Das entscheidende Thema in allen Gremien, 
Arbeitsgruppen und Foren vor Ort ist stärker denn je die Forderung 
nach der raschen Erhöhung der Attraktivität des Straßenraumes. 
Aus diesem Grund sollen abschnittsweise bereits kurz- bis 
mittelfristig (2014 bis 2020) Sanierungs- und 
Aufwertungsmaßnahmen umgesetzt werden. Dazu gehören 
Baumpflanzungen, die Sanierung der Gehwege inklusive 
Ausstattungselementen, die Erneuerung der Beleuchtung, die 
Fortführung bereits in 2012 begonnener verkehrsorganisatorischer 
Maßnahmen wie Abmarkierungen und Beschilderungen sowie 
notwendige technische Anpassungsmaßnahmen in Bereichen mit 
erhöhtem Handlungsdruck und eigenfinanzierte 
Gebäudemaßnahmen. 
Bisher seit 2012 im Aufwertungsgebiet Georg-Schumann- 
Straße realisierte bzw. in Durchführung befindliche 
Maßnahmen: 
Handlungsfeld Unterstützung von Akteurs- und 
Eigentümeraktivitäten 
• Verfügungsfonds 
Handlungsfeld Gebäudemaßnahmen 
• Georg-Schumann-Straße 93 (Sanierung Gebäudehülle) 
Handlungsfeld Integrierte Magistralenentwicklung 
• Magistralenmanagement 
Handlungsfeld Stadtumbaumanagement und Beauftragte 
• Leistungen zur Erstellung der erweiterten 
Begleitinformationen (Evaluierung) 
• Magistralenmanagement 
Handlungsfeld Aufwertung Wohnumfeld 
• Grundhafter Ausbau der Gehwege im Abschnitt Georg- 
Schumann-Straße im Abschnitt Wartenburgstraße bis 
Linkelstraße 
• Sanierung Laubestraße 2. BA 
• Grundhafter Ausbau der Gehwege im Abschnitt 
Linkelstraße bis Am Viadukt (Planung) 
• Straßenbaumaßnahmen (Einmündungsbereich Georg- 
Schumann-Straße / Christoph-Probst-Straße) 
Wegfallende Maßnahmen im Aufwertungsgebiet Georg- 
Schumann-Straße: 
Handlungsfeld Anpassung von Gemeinbedarfseinrichtungen 
• Kita Neubau und Lückenschluss entlang der Magistrale in 
Verbindung mit Lärmschutz (Georg-Schumann-Straße 60) 
            (siehe Anmerkungen unter neue Ersatzmaßnahmen) 
Handlungsfeld Integrierte Magistralenentwicklung 
• Flankierende Maßnahmen zu SOP Georg-Schumann- 
46 von 85 in Zusammenstellung
Anlage 2.1 
Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet 
Georg-Schumann-Straße 
Straße (z.B. Georg-Schumann-Str. 65-69, 96-98, Sasstraße 
6) insbesondere in Verbindung mit Lärmschutz 
Handlungsfeld Aufwertung Wohnumfeld 
• Akzentuierung Eingangsbereich G.-Schumann-Straße 6 
(Chausseehaus) Vorplatz und Gebäude 
• Tor zu Brands Aue / Möckern Bereich Flst. 205A, 
Neuordnung durch Gestaltung und Errichtung Querungshilfe 
zur Verbesserung der Zuwegung an die angrenzenden 
Kleingärten 
• G.-Schumann-Straße - Möblierung öffentlicher Raum 
"Schumi ABC" als Perlenschnur an wichtigen 
Identifikationspunkten (z.B. Viadukt, Chausseehaus)
• Barrierearme und familienfreundliche Gestaltung Kleiner 
Park zwischen Wartenburg-/ Georg-Schumann-/ 
Pfarrholzstraße in Zusammenhang mit Revitalisierung 
angrenzender leerstehender Einkaufsmarkt 
Neue Ersatzmaßnahmen im Aufwertungsgebiet Georg- 
Schumann-Straße: 
Handlungsfeld Anpassung von Gemeinbedarfseinrichtungen 
• Kitasanierung, -erweiterungsbau (z.B. Fr.-Bosse-Str. 19) 
zukünftige Bedarfe an Gemeinbedarfseinrichtungen für 
Flüchtlinge und einkommensschwache Haushalte 
 Kita-Neubau kann an der G.-Schumann-Str. 60 nicht errichtet 
werden, der Bedarf an Kitaplätzen ist im Gebiet nach wie vor hoch, 
sodass die Sanierung / Erweiterungsbau an einer anderen 
Einrichtung im Fördergebiet geprüft wird. 
Zukünftig gibt es Bedarf für Gemeinbedarfseinrichtung für 
Flüchtlinge und einkommensschwache Haushalte. 
Handlungsfeld Aufwertung Wohnumfeld 
• Sanierung der Laubestraße, 2. BA 
• Grundhafter Ausbau der Gehwege Georg-Schumann-Straße 
im Abschnitt Linkelstr. – Am Viadukt 
• Grundhafter Ausbau der Gehwege Georg-Schumann-Straße 
im Abschnitt Wartenburgstr. – Linkelstr. 
• Straßenbaumaßnahmen (z.B. Einmündungsbereich Georg-
Schumann-Straße / Christoph-Probst-Straße Slevogtstr., 
Linkelstr.) 
Handlungsfeld Stadtumbaumanagement und Beauftragte 
• Leistungen zur Erstellung der erweiterten 
Begleitinformationen (Evaluierung) 
• im Zusammenhang mit dem Magistralenmanagement wird 
das Thema Flüchtlinge im Stadtteil implementiert sowie die 
• Kooperation mit dem "Netzwerk Leipziger Freiheit - Beratung 
und Projekte für bezahlbares Wohnen" 
Beteiligung 
Sowohl bei der Erarbeitung des integrierten Handlungskonzepts als auch bei der Umsetzung der 
Einzelmaßnahmen im Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-Straße wird besonderer Wert auf eine 
umfangreiche Bürgerbeteiligung und Information sowie die Einbeziehung der lokalen Akteure gelegt. 
Folgende Arbeitsstrukturen sind inzwischen etabliert: 
• Aufbauend auf dem Handlungsfelder „Aufwertung öffentlicher Raum“ wurde 2012 die 
Arbeitsgruppe „Stadtraum und Verkehr“ eingerichtet, die sich regelmäßig trifft und in der die 
47 von 85 in Zusammenstellung
Anlage 2.1 
Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet 
Georg-Schumann-Straße 
aktuellen Themen und Planungen vorgestellt, diskutiert und weiterentwickelt werden. 
• Ebenfalls 2012 wurde der Magistralenrat eingerichtet. Der Rat versteht sich als lokales 
Gremium, welches sich aus derzeit 9 BürgerInnen als Vertreter der Bewohner, Vereine, 
Initiativen, Händler und Eigentümer der Magistrale zusammensetzt. Das Gremium ist praktisch 
ausgerichtet und unkompliziert organisiert. Es finden ca. alle 6-8 Wochen Sitzungen statt, in 
denen Neuigkeiten ausgetauscht, bestimmte Themen mit Vertretern von städtischen Ämtern 
oder auch anderen Fachleuten diskutiert, oder eigene Vorschläge zur Entwicklung der 
Magistrale eingebracht werden können. Zudem wird über die Verwendung von Fördermitteln aus 
dem Verfügungsfonds entschieden. 
• Zu den anderen Handlungsfeldern finden projektbezogene Projektrunden statt. 
• Ergänzend werden die Aktivitäten im Rahmen der Magistralenentwicklung jährlich im Forum 
Georg-Schumann-Straße einem breiten Publikum präsentiert. 
Finanzielle Rahmenbedingungen 
Der Gesamtförderrahmen wurde beibehalten und beträgt 3.293,3 T€. 
Zum Stand November 2015 sind 2.467,3 T€ Finanzhilfen bewilligt. 
48 von 85 in Zusammenstellung
1 von 4
Konkretisierung Stadtumbaukonzept Anlage 2.2
Stand: 30.11.2015
Maßnahme im Handlungsfeld Bearbeitungsstand
GSS A
A 1 4.1.1 s.u. s.u. ab 2014
A 2 4.1.1 400.000 2015-2017 werden ohne Fördermittel saniert
A 3 4.1.1 400.000 2014 werden ohne Fördermittel saniert
A 4 6.7 Einsatz Verfügungsfonds entlang der Bl ockseiten Georg-Schumann-Straße 115.000 x ab 2014 in Umsetzung
GSS B
B 4.1.1 26.306.886 x 2013-2020
B 1 4.1.1 Ehrensteinstraße 44 ab 2015
B 2 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 7 ab 2014 werden ohne Fördermittel saniert
B 3 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 12-14 ab 2015-2017 werden ohne Fördermittel saniert
B 4 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 16 ab 2015
B 5 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 29 ab 2014
B 6 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 84 ab 2014 Abbruch geplant
B 7 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 53 ab 2014
B 8 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 72 ab 2014
B 9 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 75 ab 2014
B 10 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 86 ab 2014
B 11 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 93 2012/2013 Maßnahme ist abgeschlossen
B 12 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 104 ab 2014
B 13 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 117, 119 ab 2014 GSS 119 in Umsetzung
Maßnahmeübersicht, Handlungsfeldzuordnung und Bewertung nach INSEK Schwerpunkten
Stadtumbau Ost Programmteil Aufwertung/Sicherung ohne Eigenanteil - 
Fördergebiete Programmgebiet Nord/Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-Straße 
Handlungs-
feld
KuF      
Nr.
Gesamtkosten   
       €
Förderung im 
Aufwertungs- 
geb. GSS 
Förderung im 
Programmgeb. 
Nord
Realisierungs-
zeitraum
Bewertung nach INSEK, Teil B 
Fachkonzept Wohnen u.a. Fachkonzepte
Bewertung nach INSEK, Teil C    
Fachübergreifende 
Stadtentwicklungsstrategie
Unterstützung von Akteurs- und Eigentümeraktivitäten in abgegrenzten 
Interventionsgebieten
Investive Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des EU-Projekts (INTERREG IVb) EPO-Urban 
unter Punkt B
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Modernisierung u. Instandsetzung Georg-Schumann-Straße 12-14
Entwicklung energieeffizienter Maßnahmen
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Modernisierung u. Instandsetzung Georg-Schumann-Straße 24-30
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Gebäudemaßnahmen (Sicherung/Modernisierung und Instandsetzung denkmalgeschützter 
Altbauten)
Modernisierung und Instandsetzung von städtebaulich und denkmalpflegerisch bedeutsamen 
Objekten, z.B.
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
49 von 85 in Zusammenstellung
2 von 4
Maßnahme im Handlungsfeld BearbeitungsstandHandlungs-
feld
KuF      
Nr.
Gesamtkosten   
       €
Förderung im 
Aufwertungs- 
geb. GSS 
Förderung im 
Programmgeb. 
Nord
Realisierungs-
zeitraum
Bewertung nach INSEK, Teil B 
Fachkonzept Wohnen u.a. Fachkonzepte
Bewertung nach INSEK, Teil C    
Fachübergreifende 
Stadtentwicklungsstrategie
B 14 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 141 ab 2014
B 15 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 143 ab 2014
B 16 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 144 ab 2014
B 17 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 145 ab 2014
B 18 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 147 ab 2014
B 19 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 153 ab 2014
B 20 4.1.1 ab 2014
B 21 4.1.1 ab 2014
B 22 4.1.1 ab 2014
B 23 4.1.1 ab 2014
B 24 4.1.1 ab 2014
B 25 4.1.1 ab 2014
B 26 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 328 ab 2014
B 27 4.1.1 Georg-Schumann-Straße 343 ab 2014
B 28 4.1.1 ab 2014
B 29 4.1.1 ab 2014 wurde saniert
B 30 5.1 326.000 x ab 2014
GSS C
C 1 4.2.1 Sporthallenneubau 68. Schule am Standor t Breitenfelder Str. 19 2.890.311,00 x 2013-2014 Maßnahme ist abgeschlossen
C 2 4.2.2 1.500.000 entfällt
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Christoph-Probst-Straße 1
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Georg-Schumann-Straße 250
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Georg-Schumann-Straße 289
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Georg-Schumann-Straße 299
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Georg-Schumann-Straße 305
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Georg-Schumann-Straße 316
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Toskastraße 2
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Linkelstraße 31
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Gebäudesicherung für städtebaulich und 
denkmalpflegerisch bedeutsame Objekte entlang der GSS sowie wichtige Gebäude in Seitenstraßen
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Anpassung an Gemeinbedarfseinrichtungen
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Kita Neubau +  Lückenschluss entlang der Magistrale in Verbindung mit Lärmschutz (Georg-
Schumann-Straße 60)
50 von 85 in Zusammenstellung
3 von 4
Maßnahme im Handlungsfeld BearbeitungsstandHandlungs-
feld
KuF      
Nr.
Gesamtkosten   
       €
Förderung im 
Aufwertungs- 
geb. GSS 
Förderung im 
Programmgeb. 
Nord
Realisierungs-
zeitraum
Bewertung nach INSEK, Teil B 
Fachkonzept Wohnen u.a. Fachkonzepte
Bewertung nach INSEK, Teil C    
Fachübergreifende 
Stadtentwicklungsstrategie
C 2 1.500.000 x ab 2016 Maßnahmen in Diskussion
C 3 4.2.1 58. Schule, Opferweg
GSS D
D 1 6.2 s.u. x Ab 2012
D 2 3.9 200.000 0 entfällt
GSS E
E 1 6.2 s.u. s.u. ab 2012 
GSS F
F 1 6.2 s.u. s.u.
GSS G Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter Flächen und Baulücken
GSS H Stadtumbaumanagement und Beauftragte
H 1 6.2 561.400 x ab 2013 Maßnahme läuft
H 1 6.2 überführt in H1
H 2 6.2 92.668 x 2011-2012 in PG Nord beendet
H 3 6.5 26.800 x x 2013-2020 Maßnahme läuft
 4.2.2 / 
4.2.10
Kitasanierung, -erweiterungsbau (z.B. Fr.-Bosse-Str. 19) / zukünftige Bedarfe an 
Gemeinbedarfseinrichtungen für Flüchtlinge und einkommensschwache Haushalte
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Priorität gemäß Fachübergreifende 
Strategien der Ortsteilentwicklung: 
Integrierte Stadtteilentwicklung 
FK Bildungslandschaft: 
Infrastrukturausbau u. besonderer 
Integrationsbedarf über 
Bildungseinrichtungen
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße vorrangig Fachfördrung prüfen
Integrierte Magistralenentwicklung
Magistralenmanagement - Leistungsbestandteil zum 
Beauftragtenvertrag "Leipzig Spezial" unter Punkt H1
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Flankierende Maßnahmen zu SOP Georg-Schumann-Straße (z.B. Georg-Schumann-Str. 65-69, 
96-98, Sasstraße 6) insbesondere in Verbindung mit Lärmschutz
Zwischennutzung von Gebäudebrachen (Wächterhäuser)
Leistungsbestandteil zum Beauftragtenvertrag "Leipzig Spezial" unter Punkt H1
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Unterstützung der innerstädtischen Wohneigentumsbildung (selbstnutzer.de)
Leistungsbestandteil zum Beauftragtenvertrag "Leipzig Spezial" unter Punkt H1
ab 2012 Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
INSEK-Schwerpunktraum Stadtumbaumanagement bzw. Beauftragtenvertrag Leipzig-Spezial 
"Georg-Schumann-Straße"- Instrumentenkoffer für innovative Lösungen im Stadtumbau: u.a. 
Beratung und Magistralenmanagement mit dem Schwerpunkt Leerstandsreduzierung entlang der 
Blockseiten zur Hauptstraße u. z.B. Management von Gestattungsflächen, 
Geschosswohnungsbau für Selbstnutzer, Entwicklung von niedrigschwelligen 
Sanierungsstrategien, Netzwerk Leipziger Freiheit – Beratung und Projekte für bezahlbares 
Wohnen) und Infocenter
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
INSEK-Schwerpunktraum Beauftragtenvertrag Leipzig-Spezial "Georg-Schumann-Straße", 
Evaluierung Magistralenmanagement
ab 2016 
bis 2018
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
INSEK-Schwerpunktraum Beauftragtenvertrag für das Leerstandsmanagement mit dem 
Schwerpunkt entlang der Blockseiten zur Hauptstraße (Aufwertung Programmgebiet Nord)
lfd. Maßnahme - Bewertung s. SUO-
Grobkonzept
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität gemäß den INSEK-
Umsetzungsprinzipien 
Akteursorientierung, Prozesssteuerung 
und Koordination sowie Kopplung von 
Fördermitteln
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Leistungen zur Erstellung der erweiterten Begleitinformationen und die Unterstützung bei der 
„Selbstevaluierung“ der Maßnahme
Evaluierungsbedarf besteht u.a. bzgl. der 
Berücksichtigung von neuen 
Herausforderungen der Fachkonzepte 
Wohnen sowie Klimaschutz und 
-anpassung.
Konformität besteht mit den 
Anforderungen an eine kontinuierliche 
Fortschreibung des SEKo sowie an eine 
räumliche und thematische 
Konzentration des Mitteleinsatzes im 
Stadtumbau Ost in Leipzig gemäß 
INSEK, Teil C, Seite C 35
51 von 85 in Zusammenstellung
4 von 4
Maßnahme im Handlungsfeld BearbeitungsstandHandlungs-
feld
KuF      
Nr.
Gesamtkosten   
       €
Förderung im 
Aufwertungs- 
geb. GSS 
Förderung im 
Programmgeb. 
Nord
Realisierungs-
zeitraum
Bewertung nach INSEK, Teil B 
Fachkonzept Wohnen u.a. Fachkonzepte
Bewertung nach INSEK, Teil C    
Fachübergreifende 
Stadtentwicklungsstrategie
GSS I
GSS J Aufwertung Wohnumfeld 
J 1 3.9 211.000 x 2014-2016
J 2 3.9 150.000 0 entfällt
J 3 3.6 80.000 x 2017/18
J 4 3.6 400.000 x 2018
J 5 3.6 400.000 x 2020
J 6 3.9 291.300 x 2016-2018
J 7 3.9 60.000 0 entfällt
J 8 3.6 303.013 x 2014-2015 in Umsetzung
J 9 3.6 560.000 x ab 2015 in Vorbereitung
J 10 3.6 235.000 x ab 2015 in Umsetzung
J 11 3.6 400.000 x ab 2014
Übernahme von Maßnahmen von verbleibenden Maßnahmen in degressiven SEP-Gebieten 
Akzentuierung Eingangsbereich Georg-Schumann-Straße 6 (Chausseehaus) Vorplatz und 
Gebäude 
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße enfällt
G.-Schumann-Straße - Möblierung öffentlicher Raum "Schumi ABC" als Perlenschnur an wichtigen 
Identifikationspunkten (z.B. Viadukt, Chausseehaus)
Tor zur Brands Aue/Möckern Bereich Flst. 205a, Neuordnung durch Gestaltung und Errichtung 
Querungshilfe zur Verbesserung der Zuwegung an die angrenzenden Kleingärten
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße enfällt
1. Bauabschnitt - Beräumung von Kleingärten zur Gestaltung eines naturnahen 10m breiten 
Uferstreifens entlang der Weißen Elster, 550 lfm inkl. Wegebau - Lage nördliches Ufer entlang 
KGV Froschburg inkl. Planung
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
2. Bauabschnitt - Beräumung von Kleingärten zur Gestaltung eines naturnahen 10m breiten 
Uferstreifens entlang der Weißen Elster, 550 lfm inkl. Wegebau - Lage nördliches Ufer entlang 
KGV Froschburg
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Azkentuierung Eingangsbereich/ Pater-Aurelius-Platz/ Georg-Schumann-/ Linkelstraße (Vorplatz 
Wahrener Rundling)
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
barrierearme + familienfreundliche Gestaltung Kleiner Park zwischen Wartenburg-/ Georg-
Schumann-/ Pfarrholzstraße in Zusammenhang mit Revitalisierung angrenzender leerstehender 
Einkaufsmarkt
Grundhafter Ausbau der Gehwege Georg-Schumann-Straße im Abschnitt Wartenburgstraße bis 
Linkelstraße:
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Grundhafter Ausbau der Gehwege Georg-Schumann-Straße im Abschnitt Linkelstraße bis Am 
Viadukt
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Sanierung Laubestraße, 2. BA
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Straßenbaumaßnahmen (Einmündungsbereich GSS/Christoph-Probst-Str., Slevogtstr., 
Linkelstraße u.a.) 
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte 
Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-
Straße
Einmündungsbereich GSS / Chr.-Probst-
Str. ist abgeschlossen
52 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet 
Georg-Schumann-Straße 
Anlage 2 .3  a)
                                                                                                 
 
 
  
 
Handlungsfeld: Aufwertung Wohnumfeld 
Projekttitel Sanierung der Laubestraße, 2. BA  
Träger der Maßnahme  Verkehrs- und Tiefbauamt   
 
 
 
 
 
Projektteam  Verkehrs- und Tiefbauamt,  
Amt für Stadterneuerung  
Geplante Maßnahmedauer  2014 - 2016  
Ziele der Maßnahme:  
• Sanierung der Laubestraße als wichtige Fuß- und 
Radverkehrsachse von der Magistrale in die Aue  
• Fortführung der Rad- und Fußwegebeziehungen des 
Bahnbogen Gohlis über die Magistrale hinweg bis zur 
Kirschbergstraße und bis in die Aue.  
• Beseitigung von funktionalen Defiziten im 
Straßenraum der Laubestraße 
• Aufwertung des Aktionsraumes „Huygensplatz“ 
 
Maßnahmebeschreibung:  
Sanierung der Laubestraße und Ausbau der grünen 
Wegebeziehung zwischen Georg-Schumann-Straße, 
Kirschbergstraße und Aue durch das Anlegen von Rad- und 
Fußwegeverbindung und die Pflanzung von 
Straßenbäumen.  
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme:  
• Straßenbau in Durchführung  
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2014 15.927 €  2.654 € 13.273 € 
ab 2015 219.073 €  36.512 € 182.561 € 
Summe  235.000 € 39. 166  € 195.8 34  € 
 
53 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsg ebiet 
Georg-Schumann-Straße 
Anlage 2.3 b) 
                                                                                                 
 
 
  
 
Handlungsfeld: Aufwertung Wohnumfeld 
Projekttitel 
Grundhafter Ausbau der Gehwege Georg-
Schumann-Straße im Abschnitt Linkelstr. – Am 
Viadukt 
 
Träger der Maßnahme  Verkehrs- und Tiefbauamt   
 
 
 
 
 
Projektteam  Verkehrs- und Tiefbauamt,  
Amt für Stadterneuerung  
Geplante Maßnahmedauer  2015 - 2018 
Ziele der Maßnahme:  
• Aufwertung der Georg-Schumann-Straße als urbane 
Wohn- und Geschäftsstraße 
• Verbesserung der Aufenthaltsqualität des öffentlic hen 
Raumes 
• Beseitigung von funktionalen Defiziten im 
Straßenraum  
 
 
Maßnahmebeschreibung:  
Geplant ist der grundhafte Ausbau der Gehwege der Georg-
Schumann-Straße im o.g. Straßenabschnitt, Pflanzung von 
Straßenbäumen, Installation energieeffizienter Beleuchtung 
sowie ergänzende Ausstattungselemente 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme:  
• Planung in Erarbeitung  
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2015 28.000 €  14.000 € 14.000 € 
ab 2016 532.000 €  266.000 € 266.000 € 
Summe  560 .000 € 280 .000 € 280 .000 € 
 
54 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet 
Georg-Schumann-Straße 
Anlage 2.3 c) 
                                                                                                 
 
 
  
 
Handlungsfeld: Aufwertung Wohnumfeld 
Projekttitel 
Grundhafter Ausbau der Gehwege Georg-
Schumann-Straße im Abschnitt Wartenburgstr. – 
Linkelstr. 
 
Träger der Maßnahme  Verkehrs- und Tiefbauamt  
 
 
 
 
 
Projektteam  Verkehrs- und Tiefbauamt,  
Amt für Stadterneuerung  
Geplante Maßnahmedauer  2014-2016 
Ziele der Maßnahme:  
• Aufwertung der Georg-Schumann-Straße als urbane 
Wohn- und Geschäftsstraße 
• Verbesserung der Aufenthaltsqualität des öffentlic hen 
Raumes 
• Beseitigung von funktionalen Defiziten im 
Straßenraum  
 
 
Maßnahmebeschreibung:  
Geplant ist der grundhafte Ausbau der Gehwege der Georg-
Schumann-Straße im o.g. Straßenabschnitt, Pflanzung von 
Straßenbäumen, Installation energieeffizienter Beleuchtung 
sowie ergänzende Ausstattungselemente 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme:  
• Straßenbau in Durchführung  
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2014 8.992 €  4.496 € 4.496 € 
2015 273.888 €  136.944 € 136.944 € 
2016 20.133 €  10.066 € 10.065 € 
Summe  303.013  € 151 .506  € 151.507  € 
 
55 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Programmgebiet Nord / 
Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-Straße 
Anlage 2 .3 d)
                                                                                                 
 
 
 
 
Handlungsfeld: Stadtumbaumanagement und Beauftragte 
Projekttitel 
Leistungen zur Evaluierung der 
Städtebauförderung im Aufwertungsgebiet 
Georg-Schumann-Straße / Programmgebiet 
Nord 
 
 
Träger der Maßnahme  ASW  
 
Projektteam  ASW, DSK (Beauftragter)  
Geplante Maßnahmedauer  2013-2020  
Ziele der Maßnahme:  
- Evaluierungsleistungen aufgrund der Berichtspflich t 
gegenüber Land und Bund zur strukturierten und 
systematischen Beobachtung und Bewertung der 
Programmumsetzung im Programmgebiet Nord und im 
Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-Straße als 
Grundlage für die anlassbezogene Konkretisierung und 
Fortschreibung des SEKo-SUO.  
Maßnahmebeschreibung:  
Die Evaluierungsleistungen gliedern sich in fünf 
Aufgabenschwerpunkte: 
- Aktualisierung, Aufbereitung und Interpretation 
fördergebietsbezogener Daten,  
- Unterstützung bei der Selbstevaluierung der 
Programmumsetzung,  
- Erstellung der jährlichen gebietsbezogenen 
Begleitinformationen zur Berichterstattung an den Bund,  
- Anwendung des Geographischen 
Informationssystems ArcGIS zu Evaluierungszwecken 
sowie 
- Entwicklung und Erstellung thematischer Karten zum  
Entwicklungsstand der o.g. Fördergebiete. 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme:  
- Jährlich findet ein Reflexionstermin im Rahmen der  
Selbstevaluierung zur Gesamtmaßnahme 
Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-Straße.  
Kosten 
Jahr Insgesamt  Stadtumbau Ost Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2014 7.800 €  5.200 € 2.600 € 
  ab 2015 
 19.000 € 12.666 € 6.334 €  
    
Summe  26.800 € 17.866  € 8. 934  € 
 
56 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebi et 
Georg-Schumann-Straße 
Anlage 2.3 e)
                                                                                                 
 
 
 
 
Handlungsfeld: Aufwertung Wohnumfeld 
Projekttitel Straßenbaumaßnahmen – Sanierung und 
Gestaltung 
 
Träger der Maßnahme  Verkehrs- und Tiefbauamt   
 
 
 
 
 
 
 
Projektteam  Verkehrs- und Tiefbauamt,  
Amt für Stadterneuerung  
Geplante Maßnahmedauer  2014 - 2020  
Ziele der Maßnahme:  
• Aufwertung der Georg-Schumann-Straße als urbane 
Wohn- und Geschäftsstraße 
• Verbesserung der Anliegerstraßen  
• Beseitigung von funktionalen Defiziten im 
Straßenraum  
 
 
Maßnahmebeschreibung:  
Im Bereich der Georg-Schumann-Straße ist der Umbau von 
Straßeneinmündungen zur Verbesserung der Nutzbarkeit 
und der Aufenthaltsqualität vorgesehen (z.B. im Bereich G.-
Schumann-Straße / Christoph-Probst-Str.). Im Umgriff der 
G.-Schumann-Straße befinden sich (Anlieger)straßen in 
sehr schlechtem Zustand. Zur Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität soll grundhaft saniert, Straßenbäume 
gepflanzt und eine energieeffiziente Beleuchtung installiert 
werden (z.B. Slevogtstraße, Linkelstraße) 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme:  
• Einmündungsbereich G.-Schumann-Str. / Christoph-
Probst-Str. wurde 2014 ausgebaut  
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:   
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung.  
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost  
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig  
2015 15.680 €  10.453 € 5.227 € 
ab 2016 384.320 €  189.547 € 194.773 € 
Summe  400 .000 € 200 .000  € 200.000 € 
 
57 von 85 in Zusammenstellung
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung
Abteilung Stadtumbau / SEKo
1:15.000
Städtebauliches Entwicklungskonzept
(nach § 171 b BauGB) SEKo-SUO
N
Kartengrundlage: 
Stadt Leipzig, Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung, 
Aktualitätsstand 2013
Stand: November 2015
Stadt Leipzig
0 500 1.000250
Maßstab
Aufwertungsgebiet
Georg-Schumann-Straße (ab 2012)
Meter
B
Anhang 3
A
E
H
J
Unterstützung von Akteurs- und 
Eigentümeraktivitäten in abge-
grenzten Interventionsgebieten
Gebäudemaßnahmen (Sicherung/
Modernisierung und Instandsetzung 
denkmalgeschützter Altbauten)
Zwischennutzung von Gebäudebrachen
(Wächterhäuser)
Stadtumbaumanagement und Beauftragte
Aufwertung Wohnumfeld
F Unterstützung der innerstädtischen 
Wohneigentumsbildung (selbstnutzer.de)
D Integrierte Magistralenentwicklung
C Anpassung an Gemeinbedarfseinrichtungen
Bund-Länder-Programm Aktives 
Stadt- und Ortsteilzentrum 
Georg-Schumann-Straße (SOP)
Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-Straße
Magistrale Georg-Schumann-Straße
Sanierungsgbiet Leipzig Gohlis
J 10
J 4
J 5
J 8
J 6
B 1
B 2
B 3
A 2
B 5
F 1
D 1
E 1
B 8
B 9
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
B 18
B 17
B 16
C 1
B 19
B 20
B 10
B 6
F 1
D 1
E 1
A 3
B 4
B 21
B 23
B 24
B 25
B 26
B 27
B 29
B 28
C 2
C 3
B 7
B 22
J 11
Gebiets-
erweiterung
= 184,38 m²
J 9
i
i Abgeschlossene Maßnahmen
i
i
i
H 2
H 3
H 1
A 4
A 1
B 30
H 2
H 3
H 1
A 4
A 1
B 29
i
58 von 85 in Zusammenstellung
64.5 / Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung  SUO-Konzept / Fortschreibung 2015 
 
Anlage 3 
  Seite 1 von 1 
 
 
 
 
 
 
Stadt Leipzig 
Dezernat für Stadtentwicklung und Bau 
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung 
Abteilung Stadtumbau Ost / SEKO 
 
 
 
 
Fortschreibung Städtebauliches Ent-
wicklungskonzept Stadtumbau Ost 
Leipzig (SEKO-SUO) 
 
Evaluierungsbericht SUO Aufwertungsge-
biet Schönefeld 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
• 3.1       Evaluierungsbericht 
• 3.2       Maßnahmenkonzept 
• 3.3 a-n Maßnahmenblätter der Einzelmaßnahmen 
• 3.4.       Maßnahmenplan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leipzig, den 27.11.2015 
  
59 von 85 in Zusammenstellung
Anlage 3.1
Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Schönefeld
Stand der Umsetzung und Anlass für die Fortschreibung des 
gebietsbezogenen Maßnahmekonzeptes zum 
Aufwertungsgebiet Schönefeld:
Die Konkretisierung des Maßnahmekonzeptes für das 
Aufwertungsgebiet Schönefeld ist anlassbezogen aus den 
folgenden Gründen erforderlich:
• Das INSEK Leipzig 2020 fordert im Teil C 
„Stadtentwicklungsstrategie“ auf Seite C 32 zum 
fachübergreifenden Schwerpunktraum der 
Stadtentwicklung Schönefeld, dass die einzelnen 
Maßnahmen unter Berücksichtigung des Maßnahmeplans 
Schönefeld aus dem Jahr 2002 planerisch noch weiter 
vertieft und in ein konkretes Handlungskonzept integriert 
werden müssen. Abgezielt werden soll auf eine stärkere 
Konzentration investiver gegenüber nicht-investiven 
Maßnahmen. Dieser Forderung wurde mit der Erstellung 
des Integrierten Entwicklungskonzeptes Schönefeld in 
2013/2014 aktiv nachgegangen unter intensiver Beteiligung 
der Stadtteilakteure sowie Politik und Verwaltung. 
• Berücksichtigt wird auch, dass im Rahmen des KfW-
Programms 432 „Energetische Stadtsanierung“ für einen 
Teilbereich des Aufwertungsgebietes ein Konzept mit dem 
Titel „Energetische Stadtsanierung – Integriertes 
Quartierskonzept Leipzig Alt-Schönefeld (Abk.: IQ Leipzig 
Alt-Schönefeld)“ in 2014 fertiggestellt und in dessen Folge 
ein Sanierungsmanagement für drei Jahre installiert wurde.
Zum Umsetzungsstand lässt sich ausführen, dass im 
Aufwertungsgebiet Schönefeld als besonderer Schwerpunkt das 
Handlungsfeld „Aufwertung Wohnumfeld und öffentlicher Raum“ 
i.V.m. einer funktionalen Aufwertung zentraler Bereiche im Verlauf 
der Gorkistraße umgesetzt wird. Mit dem „Grünen Tor an der 
Gorkistraße“ wurde 2013/2014 die Grünfläche vor der 
Stadtteilbibliothek in der Shukowstraße 56 aufgewertet und 
gleichzeitig ein Platz für die regelmäßigen Veranstaltungen der 
einzigen städtischen Kultureinrichtung im Aufwertungsgebiet 
geschaffen. Bestandteil der Maßnahme ist außerdem der 
Rodelberg am Seipelweg, dessen neue Gestaltung von den 
umliegenden Einrichtungen bereits sehr geschätzt wird. 
Aufgrund der demografischen Problemlage konzentrierte sich die 
Umsetzung des Handlungsfeldes „Aufwertung Wohnumfeld“ mit 
Blick auf eine alters- und familienfreundliche Quartiersentwicklung 
auf Schönefeld-Ost. Ein Sport- und Spielbereich im öffentlichen 
Raum wie z. B. an der Fritz-Siemon-Straße sowie der 
Generationenpark Volksgartenstraße konnten eingerichtet werden. 
Für beide Maßnahmen fanden in der Vorbereitung Multiplikatoren- 
sowie Kinder- und Jugendbeteiligungen statt. Für die Wohnum-
feldgestaltung im Bereich der Poserstraße hat die Planung 
begonnen. 
Im Handlungsfeld „Anpassung an Gemeinbedarfseinrichtungen“ 
wird seit 2014 die  Aufwertungsmaßnahme des Torbogenhauses 
am Schloss Schönefeld durchgeführt. In Ergänzung dazu wird im 
Koordinierungskreis Schloss Schönefeld die Aufwertung des 
umliegenden Areals gemeinsam mit den Akteuren vor Ort diskutiert 
und soll fortgeführt werden.  
Für die Sanierungsmaßnahmen an der 20. Oberschule wird der 
Fachübergreifende Schwerpunkträume der 
Stadtentwicklung nach SEKo Leipzig 2020, 
z.B. Schönefeld
Umgriff des Aufwertungsgebietes 
Schönefeld
Maßnahmeplan zum Aufwertungsgebiet 
Schönefeld
60 von 85 in Zusammenstellung
Anlage 3.1
Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Schönefeld
Einsatz von Fachförderung geprüft. Die Maßnahme soll weiterhin 
im Stadtumbaukonzept verbleiben.
Die Aufwertung des Schnittstellenbereiches zwischen den beiden 
Ortsteilen – künftig auch als Versorgungsbereich für das neue 
Gymnasium Schönefeld – hat eine hohe Bedeutung für das 
gesamte Aufwertungsgebiet. In idealer Weise ergänzt wird diese 
Maßnahme durch den neu gebauten REWE-Supermarkt, so dass 
ein Teil des zu gestaltenden Bereiches Gorkistraße/Löbauer Straße 
als Maßnahme Dritter umgesetzt wird. Am Knotenpunkt 
Gorkistraße/ Löbauer Straße ist zudem ein behindertengerechter 
Ausbau der Haltestelle geplant. Zukünftig soll der benachbarte 
Schulstandort aufgewertet werden. Auch entlang des Kohlweges 
sind zur Verbesserung der Übergänge zwischen Alt-Schönefeld und 
Schönefeld-Ost Aufwertungsmaßnahmen vorgesehen. 
Die Entwicklung der Gorkistraße als Geschäftsstraße wird im Zuge 
der Beteiligung für das Integrierte Entwicklungskonzept Schönefeld 
im Stadtteil diskutiert. Erste Maßnahmevorschläge für die 
städtebauliche Aufwertung sind entstanden. Kontakte zu 
Wirtschaftsakteuren wurden geknüpft.Ein besonderer Fokus liegt 
auf der Reduzierung der Leerstände und Sanierung von Objekten.
Im Handlungsfeld „Stadtumbaumanagement und Beauftragte“ 
konnte das Stadtumbaumanagement Schönefeld 2015 seine Arbeit 
aufnehmen. In diesem Zusammenhang wird die Aktivierung und 
Beratung von Hauseigentümern durch das 
Stadtumbaumanagement zukünftig in Kooperation mit dem 
stadtweiten "Netzwerk Leipziger Freiheit - Beratung und Projekte für 
bezahlbares Wohnen" erfolgen. Das Stadtumbaumanagement 
kann das know-how und die Kompetenz des Netzwerks in die 
Eigentümer-und Nutzerberatung einbeziehen und damit verstärkt 
auf innovative sozialverträgliche Lösungen bei der 
Gebäudeentwicklung orientieren. 
Das KfW-Konzept für Schönefeld liegt nunmehr vor. Das KfW-
Sanierungsmanagement setzt ab 2015 das erarbeitete Konzept um. 
Ebenfalls ist die Einrichtung eines Verfügungsfonds geplant.
Bisher seit 2012 im Aufwertungsgebiet Schönefeld realisierte 
bzw. in Durchführung befindliche Maßnahmen:
Handlungsfeld Aufwertung Wohnumfeld (öffentlicher Raum)
• Grünes Tor „Gorkistraße Nord – Grün- und 
Freiflächengestaltung vor Stadtteilbibliothek u. 
Losinskiweg
• Fritz-Siemon-Straße, Flst. 246/8, 850 Entwicklung 
Grünzug mit Wegeverbindung, Neuanlage Spielbereich 
auf einer brachliegenden Rückbaufläche
• Generationenpark Volksgartenstraße
• Umgestaltung Wohnumfeld Poserstraße / 
Schwantesstraße
Handlungsfeld Anpassung von Gemeinbedarfseinrichtungen
• Sanierung und behindertengerechter Umbau des 
Torbogenhauses inkl. Außenanlagen Schloss Schönefeld
Handlungsfeld Stadtumbaumanagement und Beauftragte
• Leistungen zur Erstellung der erweiterten 
Begleitinformationen (Evaluierung)
• Erstellung eines integrierten 
Stadtteilentwicklungskonzeptes Schönefeld
• Stadtumbaumanagement Schönefeld
• Erstellung eines Konzepts „Energetische Stadtsanierung – 
61 von 85 in Zusammenstellung
Anlage 3.1
Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Schönefeld
Integriertes Quartierskonzept für Altschönefeld im 
Rahmen des KfW-Programms 
• Revitalisierung und Gestaltung von Brachflächen mit 
Schwerpunkt im Stadtumbaubereich Alte Ortslage 
Schönefeld (darunter Konzepterarbeitung, Steuerung, 
Modellvorhaben)
Wegfallende Maßnahmen im Aufwertungsgebiet Schönefeld:
Handlungsfeld Integrierte Magistralenentwicklung
• Beauftragtenvertrag "Magistrale Gorkistraße" in Schönefeld - 
Reduzierung des Leerstands in den angrenzenden 
Gebäuden (bzw. ist Bestandteil von Handlungsfeld 
Stadtumbaumanagement und Beauftragter)
Handlungsfeld Wiedernutzung und Zwischennutzung 
freigelegter Flächen und Baulücken
• Revitalisierung und Gestaltung von Brachflächen mit 
Schwerpunkt im Stadtumbaubereich Alte Ortslage 
Schönefeld
Neue (Ersatz)maßnahmen im Aufwertungsgebiet Schönefeld:
Handlungsfeld Gebäudemaßnahmen
• Gebäudesanierung - Umbau zu einem 
Mehrgenerationenhaus
• energetische und klimagerechte Gebäudesanierung
Handlungsfeld Anpassung von Gemeinbedarfseinrichtungen
• Campus Schönefeld mit Astrid-Lindgren-Grundschule, 
ehemal. Fechnergymnasium sowie Sporthalle
• Sanierung offener Jugendtreff „Kirsche“, Schulzeweg 13
Handlungsfeld Integrierte Magistralenentwicklung
• Arbeitsprozess Entwicklung Geschäftsstraße „Gorkistraße“ 
und Umsetzungsbegleitung (nur Neubenennung)
Handlungsfeld Aufwertung Wohnumfeld
• Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter Flächen, 
Baulücken und Brachflächen: energieeffiziente 
Nachverdichtung im Bereich der Alten Ortslage und 
Schaffung öffentlicher Spielbereiche / Begegnungsorte
• Aufwertung öffentlicher Raum Gorkistr. / Schulweg
• Aufwertung Grün- und Nebenanlagen entlang Kohlweg 
(Shukowstraße/ Schulzeweg)
• Generationenpark Volksgartenstraße (öffentlicher Raum)
• Energieeffiziente kommunale Infrastruktur und Mobilität: 
Verbesserung der Radwegeverbindungen
• Neuordnung und Neugestaltung des Schlossumfeldes
• Aufwertung des Ensembles Zeumerstr./Ossietzkystraße 41
• Umgestaltung Wohnumfeld Poserstraße / Schwantesstraße
Handlungsfeld Stadtumbaumanagement und Beauftragter
• Sanierungsmanager (KfW-Programm 432)
• Leistungen zur Erstellung der erweiterten 
Begleitinformationen (Evaluierung)
• Revitalisierung und Gestaltung von Brachflächen mit 
62 von 85 in Zusammenstellung
Anlage 3.1
Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Schönefeld
Schwerpunkt im Stadtumbaubereich Alte Ortslage 
Schönefeld (darunter Konzepterarbeitung, Steuerung, 
Modellvorhaben)
• im Zusammenhang mit dem Stadtumbaumanagement steht 
die Kooperation mit dem "Netzwerk Leipziger Freiheit - 
Beratung und Projekte für bezahlbares Wohnen"
Beteiligung
Der Prozess zur Erarbeitung des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes Schönefeld in 2013/2014 
und daraus abgeleitet die Konkretisierung für das Aufwertungsgebiet Schönefeld im Rahmen des 
Stadtumbau Ost ist geprägt von einer frühzeitigen Einbindung aller relevanten (Stadtteil-)Akteure. Den 
Auftakt der Bearbeitung des Integrierten Entwicklungskonzeptes Schönefeld bildete eine gemeinsame 
Sitzung mit der neu aus den Vereinen „BV Schönefeld e. V.“ und „Wir für Schönefeld e. V“ gebildeten 
Arbeitsgemeinschaft „Pro Schönefeld“, aktiven politischen Vertretern sowie weiteren Stadtteilakteuren, an 
dem der geplante Arbeitsprozess zum STEK vorgestellt und diskutiert wurde. In der Folge haben weitere 
Sitzungen der AG sowie mehrere thematische Workshops und Gespräche mit weiteren Akteuren 
stattgefunden. Diese werden in der Umsetzung fortgeführt.
Finanzielle Rahmenbedingungen
Der Gesamtförderrahmen wurde beibehalten und beträgt 4.373,2 T€.
Zum Stand November 2015 sind 3.723,2 T€ Finanzhilfen bewilligt.
63 von 85 in Zusammenstellung
1 von 3
Konkretisierung Stadtumbaukonzept Anlage 3.2
Maßnahmeübersicht, Handlungsfeldzuordnung und Bewertung nach INSEK Schwerpunkten
Stand: 17.11.2015
Maßnahme im Handlungsfeld Bearbeitungsstand
SF A Unterstützung von Akteurs- und Eigentümeraktivitäten in abgegrenzten Interventionsgebieten
A 1 6.7. 90.000 x ab 2016 in Vorbereitung
SF B
B 5.1 Gebäudesicherung für städtebaulich und denkmalpflegerisch bedeutsame Objekte 50.000 x ab 2013 - 2017
B 1 5.1 Ossietzkystraße 30 2013/2014 wurde ohne Förderung saniert
B 2 5.1 Stannebeinplatz 6 ab 2014 soll saniert werden
B 2 5.1 Taubestraße 10 ab 2014
B 3 4.1.1 200.000 x 2016/2018
B 4 4.1.1 energetische, klimagerechte Gebäudesanierung 450.000 x 2016-2019
B 5 4.1.1 Gebäudesanierung (Umbau Mehrgenerationenhaus) 150.000 x ab 2017
SF C Anpassung an Gemeinbedarfseinrichtungen
C 1 4.2.1 21. Grundschule - Stöckelstraße 45, 2. BA, Dach/Fassade/Fenster, 555.975 x 2012/2013 abgeschlossen
C 1 4.2.1 21. Grundschule - Stöckelstraße 45, Verbesserung Brandschutz 638.400 in 2013 Fachförderung
C 2 4.2.1 20. Oberschule - Bästleinstraße 14, Verbesserung Brandschutz+Sanierung Dach/Fassade/Fenster, 2.150.000 ab 2016-2017 Fachförderung prüfen
C 3 4.2.1 Campus Schönefeld mit ehemal. Fechnergymnasium und Astrid-Lindgren-GS sowie Sporthalle 3.250.750 x ab 2017 in Vorbereitung
C 4 4.2.7 Sanierung offener Jugendtreff Kirsche, Schulzeweg 13 150.000 x ab 2016
C 5 4.2.10 2.563.700 x ab 2014 laufende Maßnahme
4.2.11 Kantstraße 18, ARTPA e.V. (Aufwertung Programmgebiet Südost) 156.908 x 2011-2013 abgeschlossen
4.2.7. Wolfgang-Heinze-Straße 12a, UT Connewitz (Aufwertung Programmgebiet Südost) 153.127 x 2011-2012 abgeschlossen
Stadtumbau Ost Programmteil Aufwertung/Sicherung ohne Eigenanteil -
Fördergebiete Programmgebiet Südost/Aufwertungsgebiet Schönefeld
Handlungs-
feld
KuF      
Nr.
Gesamtkosten   
       €
Förderung im 
Aufwertungs-
geb. 
Schönefeld
Förderung im 
Programmgeb. 
Südost
Realisierungs-
zeitraum
Bewertung nach INSEK, Teil B    Fachkonzept 
Wohnen u.a. Fackonzepte
Bewertung nach INSEK, 
Teil C   
 Fachübergreifende 
Stadtentwicklungsstrategie
Einsatz Verfügungsfonds zur Stabilisierung benachteiligter Altbauquartiere insbesondere im Umfeld 
der Magistralen bzw. Hauptverkehrsstraßen
Priorität aufgrund Lage im räumlichen Handlungs-
schwerpunkt Integrierte Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Gebäudemaßnahmen (Sicherung/Modernisierung und Instandsetzung denkmalgeschützter 
Altbauten)
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Instandsetzung / Modernisierung v. städtebaulich/denkmalpflegerisch bedeutsamen Gebäuden, z.B. 
Stannebeinplatz 6
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Gespräche mit dem Eigentümer 
laufen
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
wird nach Beauftragung des 
Sanierungsmanagers vorbereitet
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Bildungslandschaft: Besonderer 
Integrationsbedarf ü. Bildungseinrichtungen
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Bildungslandschaft: Besonderer 
Integrationsbedarf ü. Bildungseinrichtungen
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: konsolidiert jedoch 
Handlungsbedarf absehbar, Anpassung an älter werdende 
Bevölkerung u. Generationenwechsel
gemäß Fachkonzept Bildungslandschaft: Netzanpassung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: konsolidiert jedoch 
Handlungsbedarf absehbar, Anpassung an älter werdende 
Bevölkerung u. Generationenwechsel
gemäß Fachkonzept Bildungslandschaft: Netzanpassung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: konsolidiert jedoch 
Handlungsbedarf absehbar, Anpassung an älter werdende 
Bevölkerung u. Generationenwechsel
gemäß Fachkonzept Bildungslandschaft: Netzanpassung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Projektideen und 
Abstimmungsgespräche finden 
statt
Sanierung und behindertengerechter Umbau des Torhauses inkl. Außenanlagen/ Schloss Schönefeld, 
Zeumer Straße 1
Priorität gemäß Fachkonzept Bildungslandschaft: Besonderer 
Integrationsbedarf ü. Bildungseinrichtungen
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
lfd. Maßnahme - Priorität aufgrund Lage im 
Handlungsschwerpunkt Fachkonzept Kultur "Stärkung der 
Kultur und Kreativwirtschaftsszene"
Priorität zur Anpassung der 
Infrastruktur "an zunehmende 
Zahl von Kindern u. 
Jugendlichen"
lfd. Maßnahme - Priorität aufgrund Lage im 
Handlungsschwerpunkt Fachkonzept Kultur "Stärkung der 
Kultur und Kreativwirtschaftsszene"
Priorität zur Anpassung der 
Infrastruktur "an zunehmende 
Zahl von Kindern u. 
Jugendlichen"
64 von 85 in Zusammenstellung
2 von 3
4.2.1. Czermaks Garten 8; Freifläche (Aufwertung Programmgebiet Südost) 415.941 x 2009-2012 lfd. Maßnahme - Bewertung s. SUO-Grobkonzept abgeschlossen
4.2.1. Willi-Bredel-Str.13/15; Ostwaldschule (Aufwertung Programmgebiet Südost) 11.094.256 x 10/08-11/2012 lfd. Maßnahme - Bewertung s. SUO-Grobkonzept abgeschlossen
4.2.2. Konradstraße 70/72 (Kita); 2. BA (Aufwertung Programmgebiet Südost) 2.689.054 x 2010-2012 lfd. Maßnahme - Bewertung s. SUO-Grobkonzept abgeschlossen
4.2.1. Wilhelm-Leuschner-Platz 10,11; Stadtbibliothek (Aufwertung Programmgebiet Südost) 10.218.453 x 2009-2013 lfd. Maßnahme - Bewertung s. SUO-Grobkonzept abgeschlossen
4.2.7 Kochstraße 132; Werk II - 3.BA (Aufwertung Programmgebiet Südost) 823.711 x 2011-2013 abgeschlossen
SF D Integrierte Magistralenentwicklung
D 1 6.2 120.000 2013 - 2018 entfällt
D 1 6.2 Arbeitsprozess Entwicklung Geschäftsstraße "Gorkistraße" in Schönefeld und Umsetzungsbegleitung 20.000 x ab 2016 in Vorbereitung
SF E Zwischennutzung von Gebäudebrachen (Wächterhäuser)
E 1 6.2 Leistungsbestandteil zum Beauftragtenvertrag "Leipzig Spezial" unter Punkt H1 s.u 2013-2020
SF F Unterstützung der innerstädtischen Wohneigentumsbildung (selbstnutzer.de)
F 1 6.2 Leistungsbestandteil zum Beauftragtenvertrag "Leipzig Spezial" unter Punkt H1 s.u. 2013-2020
SF G Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter Flächen und Baulücken
G 1 3.9 150.000 2014-2015 Maßnahme hat sich geändert
SF H Stadtumbaumanagement und Beauftragte
H 1 6.2 78.200 x 2018/2019 in Vorbereitung
H 2 1.2 Erstellung eines Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepts "Schönefeld" 36.600 x 2013-2014 Priorität gemäß Teil C - Stadtentwicklungsstrategie abgeschlossen
H3 6.2 300.000 x ab 2014 laufende Maßnahme
H 4 6.2 54.000 x 2013-2014 abgeschlossen
H 5 6.3 KfW-Sanierungsmanager Alt-Schönefeld 173.076 x 2015-2017 laufende Maßnahme
H 6 6.8/6.10 60.448 x ab 2013 laufende Maßnahme
Priorität aufgrund der Lage im 
Schwerpunktraum "Erweitertes 
Zentrum"
Priorität zur Anpassung der 
Infrastruktur an demografische 
Veränderungen
Priorität aufgrund der Lage im 
Schwerpunktraum "Leipziger 
Osten"
Priorität aufgrund der Lage im 
Schwerpunktraum "Zentrum"
lfd. Maßnahme - Priorität aufgrund Lage im 
Handlungsschwerpunkt Fachkonzept Kultur "Stärkung der 
Kultur und Kreativwirtschaftsszene"
Priorität zur Anpassung der 
Infrastruktur "an zunehmende 
Zahl von Kindern u. 
Jugendlichen"
Beauftragtenvertrag Leipzig Spezial "Magistrale Gorkistraße" in Schönefeld - Reduzierung des 
Leerstands in den angrenzenden Gebäuden
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Erweitertes 
Zentrum, Vernetzung von 
Stadträumen
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Revitalisierung und Gestaltung von Brachflächen mit Schwerpunkt im Stadtumbaubereich Alte 
Ortslage Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Beauftragtenvertrag Leipzig Spezial mit Schwerpunkt energieeffizienter Quartiersumbau. Initierung, 
Koordinierung und Beratung von Maßnahmen im Altbauquartier z.B. Sanierung, Neubau, 
Freiflächengestaltung
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld u. 
Leipziger Osten
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Stadtumbaumanagement Schönefeld - Koordinierung des Gesamtprozesses, Öffentlichkeitsarbeit und 
Aktivierung von Dritten, Netzwerk Leipziger Freiheit – Beratung und Projekte für bezahlbares Wohnen
Priorität gemäß Fachübergreifende Strategien der 
Ortsteilentwicklung: Integrierte Stadtteilentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Erstellung eines Konzepts "Energetische Stadtsanierung - Integriertes Quartierskonzept für 
Altschönefeld" im Rahmen des gleichnamigen KfW-Programms
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Revitalisierung und Gestaltung von Brachflächen mit Schwerpunkt im Stadtumbaubereich Alte 
Ortslage in Schönefeld (Konzepterarbeitung)/ Modellvorhaben
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
65 von 85 in Zusammenstellung
3 von 3
H 7 6.5 29.333 x x ab 2013 laufende Maßnahme
SF I Übernahme von Maßnahmen von verbleibenden Maßnahmen in degressiven SEP-Gebieten
4.2.8. Sanierung Peterskirche 10.BA (Aufwertung Programmgebiet Südost) 2.017.054 x 2012-2014 abgeschlossen
3.6 Brandvorwerkstraße 3.BA (Aufwertung Programmgebiet Südost) 440.439 x 2011-2014
SF J Aufwertung Wohnumfeld (öffentlicher Raum)
J 1 3.6 120.000 x 2013-2014 abgeschlossen
J 2 3.6 249.000 x 2013-2016 abgeschlossen
J 3 3.6 Generationenpark Volksgartenstraße 199.000 x 2013-2016 abgeschlossen
J 4 3.6 290.000 x Planung läuft
J 5 3.6 100.000 x ab 2015
J 6 3.6 Aufwertung Grün- und Nebenanlagen entlang Kohlweg (Shukowstraße/ Schulzeweg) 170.000 x ab 2016 in Diskussion
J 7 3.6 200.000 x ab 2016-2020 in Diskussion
J 8 3.9 200.000 x ab 2016 in Diskussion
J 9 3.6 115.000 x ab 2016
J 10 3.6 153.900 x ab 2018 in Diskussion
J 11 3.6 Aufwertung öffentlicher Raum Gorkistr./ Schulweg 100.000 x ab 2016 in Diskussion
J 12 3.9 Aufwertung des Ensembles Zeumerstr. / Ossietzkystraße 41 150.000 x ab 2016 in Diskussion
3.6 209.182 x 2011-2015 abgeschlossene Maßnahme
3.6 210.766 x 2011-2015 abgeschlossene Maßnahme
Leistungen zur Erstellung der erweiterten Begleitinformationen und die Unterstützung bei der 
"Selbstevaluierung" der Maßnahme, Evaluierung durch Bilanzbroschüre SUO
Evaluierungsbedarf besteht u.a. bzgl. der Berücksichtigung 
von neuen Herausforderungen der Fachkonzepte Wohnen 
sowie Klimaschutz und -anpassung.
Konformität besteht mit den 
Anforderungen an eine 
kontinuierliche Fortschreibung 
des SEKo sowie an eine 
räumliche und thematische 
Konzentration des 
Mitteleinsatzes im Stadtumbau 
Ost in Leipzig gemäß INSEK, 
Teil C, Seite C 35
lfd. Maßnahme - Priorität aufgrund Lage im Prioritätsbereich 
2 gemäß FK Denkmalpflege "punktuelle Maßnahmen im 
stadtbildprägenden Denkmalbestand"
Priorität aufgrund der Lage im 
Grenzbereich Schwerpunktraum 
"Erweitertes Zentrum"
lfd. Maßnahme - Bewertung s. SUO-Grobkonzept
Priorität gemäß Teil C "Umsetzungsstrategie" und den INSEK Umsetzungsprinzipien 
Prioritätensetzung und Schwerpunktbereiche i.V.m. den Anforderungen der Ausschreibung der 
Programme der Städtebauförderung, Programmjahr 2010 vom 03.07.2009, Abschnitt I, 
Prioritätensetzung der Gemeinden in den Fördergebieten
fördertechnisch abgeschlossene 
Maßnahme
Grünes Tor "Gorkistraße Nord - Grün- und Freiflächengestaltung vor Stadtteilbibliothek u. Losinskiweg
Priorität aufgrund Lage im räumlichen 
Handlungsschwerpunkt Integrierte Magistralenentwicklung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Fritz-Siemon-Straße, Flst 246/8, 850 Entwicklung Grünzug mit Wegeverbindung, Neuanlage 
Spielbereich ca 3000m² auf einer brachliegenden Rückbaufläche
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Umsetzung Umgestaltung des Wohnumfeldes Großsiedlungsbauten Schönefeld-Ost als alters- und 
familienfreundliches Wohnquartier z.B. aus ExWost-Projekt WASta "Wohnen im Alter im Kontext der 
Stadtentwicklung" zwischen 1. BA: J.-Marchlewski-Straße und Poserstraße und 2. BA zwischen 
Poserstraße / Schwantesstraße
ab 2015
bis 2016
Anpassung an älter werdende Bevölkerung u. 
Generationenwechsel
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Campus Schönefeld Gorkistraße / Löbauer Straße - Entwicklung und Umsetzung zur Neuordnung des 
Schnittstellenbereichs Alt-Schönefeld/Schönefeld Ost zw. Supermarkt/Sporthalle u. leerstehendem 
Schulgebäude ehem. Fechner Gymnasium
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Anpassung an älter 
werdende Bevölkerung u. Generationenwechsel
gemäß Fachkonzept Bildungslandschaft: Netzanpassung
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
energieeffiziente kommunale Infrastruktur und Mobilität (z.B. Verbesserung der 
Radwegeverbindungen)
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Neuordnung und Neugestaltung des Schlossumfeldes (Aufwertung des Ensembles Zeumerstraße 
/Ossietzkystraße , Verbesserung der touristischen Infrastruktur Pyramide, Gedächtniskirche, 
Gesamtensemble, Alte Wassermühle)
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter Flächen und Baulücken (z.B. Schaffung öffentlicher 
Spielbereiche / Begegnungsorte)
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter Flächen und Brachflächen (z.B. Umgestaltung 
Schreiberstr. zu Mischverkehrsfläche, Platzgestaltung)
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: Stabilisierung 
benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Schwerpunktraum Schönefeld gemäß INSEK - Leipzig 2020 - Sanierung Stöckelplatz, inkl. 
Verkehrswege
(Aufwertung Programmgebiet Südost)
lfd. Maßnahme - Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
Schwerpunktraum Schönefeld gemäß INSEK - Leipzig 2020 - Sanierung des denkmalgeschützten 
Stannebeinplatz, inkl. Verkehrswege (Aufwertung Programmgebiet Südost)
lfd. Maßnahme - Priorität gemäß Fachkonzept Wohnen: 
Stabilisierung benachteiligter Altbauquartiere
Priorität aufgrund Lage im 
Schwerpunktraum Schönefeld
66 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3a)
                                                                                                 
 
 
   
Handlungsfeld: Aufwertung Wohnumfeld 
Projekttitel 
Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter 
Flächen und Brachflächen: energieeffiziente 
Nachverdichtung im Bereich der Alten Ortslage 
Träger der Maßnahme Private, Stadt Leipzig 
 
 
 
Brachflächen Schreiber-
/Schmidt-Rühl-Straße 
Projektteam 
Amt für Stadterneuerung, 
Stadtplanungsamt, Amt für 
Stadtgrün und Gewässer, 
Verkehrs- und Tiefbauamt, 
weitere 
Geplante Maßnahmedauer Ab 2018 
Ziele der Maßnahme: 
• Stärkung des Stadtteils als Wohnstandort unter 
Berücksichtigung Privater 
• Schaffung von Angeboten für familienfreundliches 
und energieeffizientes Wohnen im Quartier 
• Stabilisierung der Einwohnerentwicklung und 
Sozialstruktur im Stadtteil 
• Revitalisierung von Brachflächen 
• Aufwertung des Frei- und Grünflächenangebotes 
• CO2-Minderung durch umweltbewusste Gestaltung 
des öffentlichen Raumes 
• Verbesserung der städtebaulichen Situation  
 
Maßnahmebeschreibung: 
• Anpassung der öffentlichen Infrastruktur (Straßen, 
Wege, Plätze)  
• Gestaltung von öffentlich nutzbaren Grün- und 
Freiflächen, Spielbereichen 
 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• städtebauliche Ideen aus Entwurfswerkstatt vorliegend  
• laufende Vertiefung der Konzeptideen und 
Eigentümeransprache 
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2018 153.900 € 102.600 € 51.300 € 
Summe 153.900 € 102.600 € 51.300 € 
 
67 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3b)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Stadtumbaumanagement und Beauftragte 
Projekttitel 
Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter 
Flächen und Brachflächen: energieeffiziente 
Nachverdichtung im Bereich der Alten Ortslage  
Träger der Maßnahme Stadt Leipzig 
 
 
 
Brachflächen Schreiber-
/Schmidt-Rühl-Straße 
Projektteam Amt für Stadterneuerung, 
Stadtplanungsamt 
Geplante Maßnahmedauer Ab 2013 
Ziele der Maßnahme: 
• Stärkung des Stadtteils als Wohnstandort unter 
Berücksichtigung Privater 
• Schaffung von Angeboten für familienfreundliches 
und energieeffizientes Wohnen im Quartier 
• Stabilisierung der Einwohnerentwicklung und 
Sozialstruktur im Stadtteil 
• Revitalisierung von Brachflächen 
• Aufwertung des Frei- und Grünflächenangebotes 
• CO2-Minderung durch umweltbewusste Gestaltung 
des öffentlichen Raumes 
• Verbesserung der städtebaulichen Situation  
 
Maßnahmebeschreibung: 
• Erarbeitung eines Konzeptes zur Wiederbebauung 
Schreiberstraße 
• Aktualisierung des städtebaulichen Rahmenplanes 
• Modellvorhaben 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• städtebauliche Ideen aus Entwurfswerkstatt vorliegend  
• laufende Vertiefung der Konzeptideen und 
Eigentümeransprache 
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2013 529 € 352 € 177 € 
2014 7.325 € 4.882 € 2.443 € 
2015 2.494 € 1.662 € 832 € 
2016 30.000 € 20.000 € 10.000 € 
2017 20.100 € 13.400 € 6.700 € 
Summe 60.448 € 40.296 € 20.152 € 
 
68 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3c)
                                                                                                 
 
 
  
  
 
Handlungsfeld: Aufwertung Wohnumfeld 
Projekttitel 
Wiedernutzung und Zwischennutzung freigelegter 
Flächen und Brachflächen: Öffentlicher 
Spielbereich 
Träger der Maßnahme Private, Stadt Leipzig 
 
 
 
 
 
Projektteam 
Amt für Stadterneuerung, 
Stadtplanungsamt, Amt für 
Stadtgrün und Gewässer 
Geplante Maßnahmedauer Ab 2016 
Ziele der Maßnahme: 
• Anpassung und Gestaltung öffentlicher Räume an 
Bedürfnisse von Familien mit Kindern  
• Stabilisierung der Einwohnerentwicklung und 
Sozialstruktur im Stadtteil 
• Revitalisierung von Brachflächen 
• Aufwertung des Frei- und Grünflächenangebotes 
• Verbesserung der städtebaulichen Situation  
 
 
Maßnahmebeschreibung: 
• Schaffung eines öffentlichen Spielplatzes im Bereich 
der Alten Ortslage 
 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• Projektidee  
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2017 115.000 € 76.666 € 38.334 € 
Summe 115.000 € 76.666 € 38.334 € 
 
69 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3d)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Gemeinbedarfseinrichtungen 
Projekttitel 
Campus Schönefeld mit Astrid-Lindgren-
Grundschule, ehemal. Fechnergymnasium sowie 
Sporthalle 
 Träger der Maßnahme Stadt Leipzig 
 
 
 
 
 
Ansicht Schulhof Astrid-
Lindgren-Grundschule 
 
Ansicht unsanierte Sporthalle 
Projektteam 
Amt für Jugend, Familie und 
Bildung, Amt für Stadtgrün und 
Gewässer, Amt für Sport, 
Amt für Stadterneuerung, 
Geplante Maßnahmedauer Ab 2017 
Ziele der Maßnahme: 
• Sicherung und Stärkung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge, hier des Schulstandortes 
• Erhöhung der Attraktivität der Schule für die Schüler, 
Aufwertung der Bildungslandschaft 
• Schaffung angemessener Lernbedingungen 
• Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel 
• Verbesserung der städtebaulichen Situation 
(Grundstück und Aufwertung des problematischen 
Schnittstellenbereichs an der Löbauer Straße 
zwischen Alt-Schönefeld und Schönefeld-Ost)  
 
 
Maßnahmebeschreibung: 
• Sanierung der Gebäude auf dem Schulgelände, 
insbesondere Astrid-Lindgren-Grundschule mit 
Sporthalle 
• Schaffung notwendiger Freiflächen und 
Spielangebote für Schüler in den Pausen und nach 
dem Unterricht 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• Aktualisierung vorliegender Bestandsaufnahmen  
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2015 497.000 € 199.000 € 298.000 € 
2017 375.000 € 150.000 € 450.000 € 
2018 1.225.000 € 490.000 € 735.000 € 
70 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3d)
                                                                                                 
 
 
  
  
2019  1.153.750 € 307.666 € 846.084 € 
Summe 3.250.750 € 1.146.666 € 2.329.084 € 
 
71 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3e)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Gebäudemaßnahmen 
Projekttitel Energetische, klimagerechte Gebäudesanierung 
 
Träger der Maßnahme (Privat-)Eigentümer 
 
 
 
KfW-Untersuchungsgebiet 
 
Gebäudebestand im 
Untersuchungsgebiet 
Projektteam Amt für Stadterneuerung, 
Geplante Maßnahmedauer 2016 - 2019 
Ziele der Maßnahme: 
• nachhaltige, energetische Aufwertung und 
Modernisierung des Gebäudebestandes, 
insbesondere im Quartier Alt-Schönefeld gem. 
Maßnahmevorschlägen aus dem Integrierten 
Quartierskonzept Alt-Schönefeld 
• klimagerechte Sanierung von erhaltenswerten, 
innerstädtischen Gebäuden 
• Verbesserung der Energie-/CO2-Bilanz, Erhöhung 
der Energieeffizienz, Realisierung von 
Energieeinsparpotenzialen 
• Verbesserung der städtebaulichen Situation  
 
 
Maßnahmebeschreibung: 
• Energetische Sanierung und Modernisierung der 
Gebäude insbesondere im KfW-
Untersuchungsgebiet 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• Laufende Eigentümeransprache und 
Maßnahmebeschreibung im Rahmen der Erarbeitung 
des Integrierten Quartierskonzeptes Alt-Schönefeld 
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten  
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2016 100.000 € 66.666 € 33.334 € 
2017 100.000 € 66.666 € 33.334 € 
2018 150.000 € 100.000 € 50.000 € 
2019 100.000 € 66.666 € 33.334 € 
Summe 450.000 € 299.998 € 150.002 € 
 
72 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3f)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Gebäudemaßnahmen/ Anpassung an 
Gemeinbedarfseinrichtungen 
Projekttitel 
Gebäudesanierung - Umbau zu einem 
Mehrgenerationenhaus 
 
Träger der Maßnahme (Privat-)Eigentümer (Verein, 
Träger) 
 
 
 
 
Projektteam 
Amt für Jugend, Familie und 
Bildung, Amt für 
Stadterneuerung, ...
 
Geplante Maßnahmedauer Ab 2017 
Ziele der Maßnahme: 
• Gestaltung des demographischen Wandels 
• Sicherung und Stärkung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge 
• Förderung des generationenübergreifenden 
Miteinander 
• Aufwertung sozialer und kultureller Angebote im 
Stadtteil sowie der Bildungslandschaft 
• Verbesserung der städtebaulichen Situation  
 
 
Maßnahmebeschreibung: 
• Sanierung eines Gebäudes unter Gesichtspunkten 
eines Mehrgenerationenhauses 
 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• Projektidee 
• Laufende Gespräche mit Eigentümern  
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2017 150.000 € 100.000 € 50.000 € 
Summe 150.000 € 100.000 € 50.000 € 
 
73 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3g)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Aufwertung Wohnumfeld 
Projekttitel 
Aufwertung öffentlicher Raum Gorkistr. / 
Schulweg 
 
Träger der Maßnahme Stadt Leipzig 
 
 
 
Nebenanlagen entlang 
Gorkistraße 
 
 
Ecksituation Gorki-
/Ossietzkystraße 
 
 
Projektteam Amt für Stadterneuerung, Amt 
für Stadtgrün und Gewässer 
Geplante Maßnahmedauer Ab 2016 
Ziele der Maßnahme: 
• Revitalisierung von Brachflächen 
• Aufwertung des Frei- und Grünflächenangebotes zur 
CO2-Minderung durch umweltbewusste Gestaltung 
des öffentlichen Raumes 
• Anpassung öffentlicher Räume an Bedürfnisse von 
Kindern mit Familien und älteren Menschen 
• Funktionale Aufwertung des Schnittstellenbereiches 
zwischen Alt-Schönefeld und Schönefeld-Ost 
• Verbesserung der städtebaulichen Situation 
(Grundstück und im Zusammenhang mit der 
Schulstandortentwicklung an der Gorkistraße)  
 
 
Maßnahmebeschreibung: 
• Aufwertung und Gestaltung der Grün- und 
Nebenanlagen sowie Brachflächen in Verbindung 
mit dem neu entstehenden Schulstandort an der 
Gorkistraße 
 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• Aktualisierung vorliegender Bestandsaufnahmen  
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2017 100.000 € 66.666 € 33.334 € 
Summe 100.000 € 66.667 € 33.334 € 
 
74 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3h)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Aufwertung Wohnumfeld 
Projekttitel 
Aufwertung Grün- und Nebenanlagen entlang 
Kohlweg 
 
Träger der Maßnahme Stadt Leipzig 
 
 
 
 
 
 
Bestandssituation 
 
Projektteam 
Amt für Stadterneuerung, 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Amt 
für Stadtgrün und Gewässer 
Geplante Maßnahmedauer Ab 2016 
Ziele der Maßnahme: 
• CO2-Minderung durch umweltbewusste Gestaltung 
des öffentlichen Raumes  
• Anpassung und Gestaltung öffentlicher Freiräume an 
die Bedürfnisse von älteren Menschen und Kindern 
mit Familien 
• Funktionale Aufwertung des Schnittstellenbereiches 
zwischen Alt-Schönefeld und Schönefeld-Ost 
• Verbesserung der städtebaulichen Situation 
(Grundstück, Eingangssituation Kohlweg und 
Verbindung zwischen Quartieren)  
 
 
Maßnahmebeschreibung: 
• Aufwertung der Grün- und Nebenanlagen entlang 
des Kohlweges zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität 
und Stärkung und Verbesserung der 
Übergangsbereiche zwischen den Quartieren 
Schönefeld Ost und Alt-Schönefeld 
• Erhöhung Wegequalität für Radverkehr 
• Qualifizierung der Zugänge zu Stellplatzanlagen  
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• Projektidee 
• Aktualisierung vorliegender Bestandsaufnahmen  
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2017 170.000 € 113.333 € 56.667 € 
Summe 170.000 € 113.333 € 56.667 € 
 
75 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3i)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Aufwertung Wohnumfeld (öffentlicher Raum) 
Projekttitel Generationenpark Volksgartenstraße 
 
Träger der Maßnahme Stadt Leipzig 
 
 
 
Bestandssituation 
 
 
 
  
 
  
Entwurfsplanung 
Projektteam Amt für Stadterneuerung, Amt 
für Stadtgrün und Gewässer 
Geplante Maßnahmedauer Ab 2013 
Ziele der Maßnahme: 
• Anpassung und Gestaltung öffentlicher Freiräume an 
Bedürfnisse von Familien mit Kindern und älteren 
Menschen 
• Gestaltung des demographischen Wandels, 
Förderung des generationenübergreifenden 
Miteinander  
• Revitalisierung von Brachflächen 
• Aufwertung des Frei- und Grünflächenangebotes 
 
Maßnahmebeschreibung: 
• Entwicklung eines quartiersbezogenen Grünzuges 
entlang einer verbindenden Rad- Gehwege-
beziehung mit generationsübergreifenden Spiel- und 
Erholungsmöglichkeiten (Kletterspielgerät, 
Bouleplatz, Freiraumfitnessgeräte, Sitzbereiche) 
• funktional und gestalterische Aufwertung einer 
Brach- und Grünfläche (Rückbau von 
Resterschließungsflächen ohne Funktion, 
Vernetzung mit vorhandenen Grünflächen 
• Geländemodellierung, Ansaaten, Stauden- und 
Gehölzpflanzungen, Erschließung durch ergänzende 
(behindertengerechte) Wegeverbindungen. 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• Entwurfsplanung liegt vor  
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2014 195.251 € 130.166 € 65.085 € 
2015 3.749 € 2.499 € 1.250 € 
Summe 199.000 € 132.665 € 66.335 € 
 
76 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3j)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Aufwertung Wohnumfeld (öffentlicher Raum) 
Projekttitel 
Energieeffiziente kommunale Infrastruktur und 
Mobilität: Verbesserung der 
Radwegeverbindungen 
 Träger der Maßnahme Stadt Leipzig 
 
 
 
 
 
Projektteam Amt für Stadterneuerung, 
Verkehrs- und Tiefbauamt 
Geplante Maßnahmedauer Ab 2016 
Ziele der Maßnahme: 
• Umweltbewusste Gestaltung des öffentlichen 
Raumes zur Verbesserung der umweltfreundlichen 
Mobilität  
• Umsetzung des Radverkehrsentwicklungsplanes und 
des Energie- und Klimaschutzprogrammes der Stadt 
Leipzig 
• Verbesserung der Energie-/CO2-Bilanz im Quartier  
• Verbesserung der städtebaulichen Situation  
 
 
Maßnahmebeschreibung: 
• Ausbau des Radwegenetzes im Stadtteil durch 
grundhafte Sanierung bestehender sowie Ausbau 
neuer Radverkehrsverbindungen 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• Projektidee 
• Abstimmung der Maßnahmen mit Vorschlägen aus 
dem Integrierten Quartierskonzept Alt-Schönefeld 
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2016 200.000 € 133.333 € 66.667 € 
Summe 200.000 € 133.333 € 66.667 € 
 
77 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3k)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Aufwertung Wohnumfeld  
Projekttitel Neuordnung und Neugestaltung des 
Schlossumfeldes  
Träger der Maßnahme (Privat-)Eigentümer 
 
 
 
Umfeld Gedächtniskirche 
 
 
Objekt Zeumerstraße / 
Ossietzkystraße 41 
Projektteam Amt für Stadterneuerung, 
Geplante Maßnahmedauer Ab 2016  
Ziele der Maßnahme: 
• Umnutzung von Gebäuden, die durch den 
wirtschaftlichen und demographischen Wandel 
funktionslos geworden sind  
• Städtebauliche Aufwertung identitätsstiftender 
Bereiche 
• Verbesserung der Eingangssituation in den Stadtteil 
• Stärkung des innerstädtischen Gewerbes 
• Erhöhung der touristischen Attraktivität 
 
Maßnahmebeschreibung: 
• Aufwertung des Ensembles Zeumerstraße / 
Ossietzkystr. 
• Verbesserung der touristischen Infrastruktur 
Gesamtensemble (Schloss, Pyramide/ 
Gedächtniskirche, Alte Wassermühle etc.) 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• Projektidee 
• laufende Gespräche mit den Eigentümern  
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2016 20.000 € 13.333 € 6.667 € 
2017 180.000 € 120.000 € 60.000 € 
Summe 200.000 € 133.333 € 66.667 € 
 
78 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost – Programmgebiet Südost
Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3l)
                                                                                                 
 
 
 
Handlungsfeld: Stadtumbaumanagement und Beauftragte 
Projekttitel 
Leistungen zur Erstellung der erweiterten 
Begleitinformationen und Unterstützung bei 
der "Selbstevaluierung" der Maßnahme im 
Programmgebiet Südost / Aufwertungsgebiet 
Schönefeld 
 
Träger der Maßnahme ASW  
 
Projektteam ASW, DSK (Beauftragter) 
Geplante Maßnahmedauer 2013-2015 
Ziele der Maßnahme: 
- Evaluierungsleistungen zur strukturierten und 
systematischen Beobachtung und Bewertung der 
Programmumsetzung im Programmgebiet Südost und 
im Aufwertungsgebiet Schönefeld als Grundlage für die 
anlassbezogene Konkretisierung und Fortschreibung 
des SEKo-SUO.
 
Maßnahmebeschreibung: 
Die Evaluierungsleistungen gliedern sich in fünf 
Aufgabenschwerpunkte: 
- Aktualisierung, Aufbereitung und Interpretation 
fördergebietsbezogener Daten,  
- Unterstützung bei der Selbstevaluierung der 
Programmumsetzung,  
- Erstellung der jährlichen gebietsbezogenen 
Begleitinformationen zur Berichterstattung an den Bund,  
- Anwendung des Geographischen 
Informationssystems ArcGIS zu Evaluierungszwecken 
sowie 
- Entwicklung und Erstellung thematischer Karten zum 
Entwicklungsstand der o.g. Fördergebiete. 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
- Im Juni 2014 fand ein erster Reflexionstermin im 
Rahmen der Selbstevaluierung zur Gesamtmaßnahme 
Aufwertungsgebiet Südost statt. 
Kosten 
Jahr Insgesamt  Stadtumbau Ost Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2014 12.353 €  8.235 € 4.118 € 
2015-
2020 16.798 €
 11.198 € 5.600 € 
Summe 29.333 € 19.433 € 9.718 € 
 
79 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3m)
                                                                                                 
 
 
  
  
Handlungsfeld: Stadtumbaumanagement und Beauftragte 
Projekttitel Sanierungsmanager (KfW-Programm 432) 
 
Träger der Maßnahme Stadt 
 
 
 
KfW-Untersuchungsgebiet 
 
Gebäudebestand im 
Untersuchungsgebiet 
Projektteam Amt für Stadterneuerung 
Geplante Maßnahmedauer 2015 - 2017 
Ziele der Maßnahme: 
• nachhaltige, energetische Aufwertung und 
Modernisierung des Gebäudebestandes, 
insbesondere im Quartier Alt-Schönefeld gem. 
Maßnahmevorschlägen aus dem Integrierten 
Quartierskonzept Alt-Schönefeld 
• klimagerechte Sanierung von erhaltenswerten, 
innerstädtischen Gebäuden 
• Verbesserung der Energie-/CO2-Bilanz, Erhöhung 
der Energieeffizienz, Realisierung von 
Energieeinsparpotenzialen 
• Verbesserung der städtebaulichen Situation  
 
 
Maßnahmebeschreibung: 
• Beratungsleistungen und Vorbereitung investiver 
Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz im 
Quartier 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• Vorbereitung Leistungsbild zur Ausschreibung der 
Leistungen 
 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten  
Jahr Insgesamt KfW 432 
 
Stadtumbau 
Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
2015 57.692 € 37.500 € 11.538 € 8.654 € 
2016 57.692 € 37.500 € 11.538 € 8.654 € 
2017 57.692 € 37.500 € 11.538 € 8.654 € 
Summe 173.076 € 112.500 € 34.614 € 25.962 € 
 
80 von 85 in Zusammenstellung
Stadtumbau Ost - Aufwertungsgebiet Schönefeld
Anlage 3.3n)
                                                                                                 
 
 
  
  
 
Handlungsfeld: Gemeinbedarfseinrichtungen 
Projekttitel Sanierung offener Jugendtreff „Kirsche“,  
Schulzeweg 13  
Träger der Maßnahme Stadt Leipzig  
 
 
 
 
 
Projektteam 
Amt für Jugend, Familie und 
Bildung, Amt für 
Stadterneuerung 
Geplante Maßnahmedauer Ab 2016 
Ziele der Maßnahme: 
• Verbesserung des Gebäudezustandes für eine 
verbesserte Nutzung 
• Sicherung des Jugendtreffs als Anziehungspunkt für 
Kinder und Jugendliche des Stadtteils  
• Abdeckung der zusätzlichen Bedarfe aus 
angegliederter, erneuerter Ballspielanlage sowie 
erweiterten Betreuungsbedarfen 
• Beratungs- und Veranstaltungsflächen für den 
Stadtteil (zur öffentlichen Nutzung) 
 
 
Maßnahmebeschreibung: 
• Vollständige Erneuerung der Sanitärtrakte 
• Herrichtung von zusätzlichen Beratungsräumen für 
Eltern- und Sozialarbeit 
• Herrichtung eines Versammlungsraumes 
Vorbereitungs- & Planungsstand der Maßnahme: 
• Abstimmungsphase 
Abgrenzung zu einer bestehenden Fachförderung:  
Es steht keine Fachförderung für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Kosten 
Jahr Insgesamt Stadtumbau Ost 
 
Eigenanteil Stadt  
Leipzig 
ab 2016 150.000 € 100.000 € 50.000 € 
 
81 von 85 in Zusammenstellung
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung
Abteilung Stadtumbau / SEKo
Städtebauliches Entwicklungskonzept
(nach § 171 b BauGB) SEKo-SUO
Kartengrundlage: 
Stadt Leipzig, Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung, 
Aktualitätsstand 2013
Stadt Leipzig
1:15.000 N
0 500 1.000250
Maßstab
Meter
Stand: November 2015
Aufwertungsgebiet
Schönefeld (ab 2012)
B
Anhang 3
E
H
J
Gebäudemaßnahmen (Sicherung/
Modernisierung und Instandsetzung 
denkmalgeschützter Altbauten)
Zwischennutzung von Gebäudebrachen
(Wächterhäuser)
Stadtumbaumanagement und Beauftragte
Aufwertung Wohnumfeld
G
F
D
C Anpassung an Gemeinbedarfseinrichtungen
Integrierte Magistralenentwicklung
Unterstützung der innerstädtischen 
Wohneigentumsbildung (selbstnutzer.de)
Wiedernutzung und Zwischennutzung 
freigelegter Flächen und Baulücken
Aufwertungsgebiet Schönefeld
A
Unterstützung von Akteurs- und
Eigentümeraktivitäten in
abgegrenzten Interventionsgebieten
B 3
B 1
J 1
J 6
J 4
J 2
J 3
B 2
C 2
J 5
C 3
C 4
C 1
D 1
J 11
J 10
H 4 - 5
i
J 12
J 8
C 5
H 6
i
i i Abgeschlossene Maßnahmen
A 1
B 4
B 5
E 1
F 1
H 1 - 3
J 7
J 9
H 7
82 von 85 in Zusammenstellung
Kartengrundlage: Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung
Stand: 11/2015
Fördergebietsgrenze
Stadumbau Ost
Aufwertungsgebiet
Leipzig West
Maßstab 1:15.000
´
Legende:
Gebietsabgrenzung
Gebietserweiterung
Stadtumbau Ost,
Aufwertungsgebiet
Leipzig West
83 von 85 in Zusammenstellung
Kartengrundlage: Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung
Stand: 11/2015
Fördergebietsgrenze
Stadumbau Ost
Aufwertungsgebiet
Georg-Schumann-Straße
Maßstab 1:12.500
´
Legende:
Gebietsabgrenzung
Gebiets-
erweiterung
= 184,38 m²
84 von 85 in Zusammenstellung
1
Beschlussvorlage: Fortschreibung des Beschlusses Nr. RBV-1134/12 vom 29.02.2012 zur 
Abgrenzung neuer Fördergebiete für das Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost für den 
Programmteil Aufwertung
Beschlusspunkte:
1. Für die Fortführung des Bund-Länder-Programms Stadtumbau Ost in den bestehenden 
Aufwertungsgebieten Leipzig West, Schönefeld und Georg-Schumann-Straße werden die als 
Anlagen 1-3 beigefügten fortgeschriebenen Maßnahmenkonzepte als Grundlage für die 
Förderantragstellung bei der SAB beschlossen.
2. Für das Programmgebiet Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Leipzig West wird der als Anlage 4 
beigefügte erweiterte Gebietsumgriff beschlossen.
3. Für das Programmgebiet Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Georg-Schumann-Straße wird der als 
Anlage 5 beigefügte erweiterte Gebietsumgriff beschlossen.
85 von 85 in Zusammenstellung