Verzögerte Fertigstellung der Zweifeldsporthalle Lützner Straße 112
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-09292-AW-01
Datum: 2023-11-10
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2 
 
 
 
 
 
 
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-F-09292-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
 
Betreff: 
Verzögerte Fertigstellung der Zweifeldsporthalle Lützner Straße 112 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
Zuständigkeit 
   
Ratsversammlung 15.11.2023 Information zur 
Kenntnis 
 
Sachverhalt 
1.) Warum verzögert sich die Fertigstellung der Sporthalle? 
Im Bauablauf ergaben sich bereits mit dem Rohbau Verzögerungen aufgrund 
von kriegsbedingten Lieferengpässen (Stahl u.a.), so dass sich dann auch die 
Dacharbeiten bauzeitverlängernd in ungünstige Jahreszeit verschoben. 
Aktuell gab es noch technischen Klärungsbedarf bei der Fassade, so dass der 
Gebäudeabschluss erst Ende 2023 erfolgen wird, wodurch der Innenausbau 
später starten kann. Nach der Montage der Fassade (Glasfassade) kann ab 
Anfang 2024 auch die Aufmauerung der Klinkerverkleidung beginnen, sofern 
es die Außentemperaturen zulassen. 
2.) Wann ist nunmehr mit dem wirklichen Nutzungsbeginn zu rechnen? 
Mit der Nutzungsaufnahme ist zum Beginn des Schuljahrs 2024/2025, also 
zum 05.08.2024, zu rechnen. 
Vor einem Beginn der notwendigen Freianlagenarbeiten ist der Gerüstabbau 
erforderlich, der erst nach dem Klinkermauerwerk erfolgen kann. Diese 
zeitliche Abhängigkeit ist im genannten Nutzungsbeginn berücksichtigt.  
3.) Können die Baukosten wie geplant eingehalten werden? 
4.) Wenn nicht, warum nicht und in welcher Höhe werden sie voraus-
sichtlich steigen und aus welchen Budgets erfolgt die Finanzierung der 
Mehrkosten? 
Die Baukosten werden sich noch weiter erhöhen. Die Mehrkosten ergeben 
sich insbesondere aus höherpreisigen Vergaben infolge der allgemeinen 
Baupreisentwicklung. Anteilige Mehrkosten, die überwiegend als sogenannte 
Sowieso-Kosten anzusehen sind, resultieren aus notwendigen 
Planungsfortschreibungen.  
In 2022 erfolgte eine Budgeterhöhung. Nach aktueller Prognose ist eine 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2 
 
weitere Erhöhung erforderlich, um die Maßnahme vollständig zu realisieren. 
Die benötigten Gesamt-Mehrkosten werden in einer Änderung zum 
Baubeschluss in 2024 benannt. Eine mögliche Deckungsquelle ist in 
Abstimmung mit dem Bauherrenamt aufzuzeigen.  
5.) Welche Entscheidung ist über Höhe der Fördermittel erfolgt? Im Rahmen 
der im Januar 2020 in Kraft getretenen Schulinfrastrukturverordnung 
(SchulInfraVO) des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus wurde in 
der Vorlage mit einer Höhe der Zuweisung von bis zu 60 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben ausgegangen.  
Die Maßnahme ist Teil des sogenannten Stadtbudgets 2020 im Förder-
programm „SchulInfrVO“ und wurde mit Zuwendungsbescheid vom 
07.10.2020 positiv von der SAB beschieden. Darin werden bei 6.437.709,87 € 
Gesamtkosten und 6.204.268,12 € zuwendungsfähige Kosten Fördermittel i.H. 
v. 3.722.560,87 € beschieden. Das entspricht einer Förderquote von 60 % der 
zuwendungsfähigen Kosten. Der Rest ist als Eigenmittel eingeplant.  
Aktuell läuft der Bewilligungszeitraum (BWZ) am 30.03.2024 aus. Eine 
Verlängerung des BWZ wird angestrebt.  
6.) Werden alle energetischen Standards bzw. das Energiekonzept wie 
geplant umgesetzt?  
Die Planung wird hinsichtlich der energetischen Standards umgesetzt.  
7.) Ist die beabsichtigte Stellenerweiterung von 0,3 VzÄ Hausmeister und 0,6 
VzÄ Hallenwart in der Stellenplanung 2023/24 enthalten bzw. welche 
Modifizierungen ergeben sich ggf. durch den späteren Nutzungsbeginn? 
Die Planung ist weiterhin aktuell, unabhängig vom späteren Nutzungsbeginn.  
8.) Wird es eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen bei der Gestal-
tung im Gebäudeinneren geben? Die Vorlage sieht eine entsprechende 
Prüfung vor.  
Nach Prüfung der Möglichkeit der Einbeziehung wurden stellvertretend für die 
Schüler Schulleitung und Lehrer eingebunden.  
 
Anlage/n 
Keine 
 
2 von 2 in Zusammenstellung