1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss Kita Hans-Otto-Straße 2a/2b, Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-02996-DS-02
Datum: 2018-06-19
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/4
 
 
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-02996-DS-02 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 
 
 
Betreff: 
1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss Kita Hans-Otto-Straße 2a/2b, 
Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters   Beschlussfassung 
 
 
 
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 19.06.2018: 
 
1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss VI-DS-02996 Kita Hans-Otto-Straße 2a/2b wird 
durch den Oberbürgermeister auf Grundlage der DS-04958-NF-02 bestätigt. 
 
2. Die Gesamtkosten erhöhen sich von 2.058.450 € um 735.000 € auf 2.793.450 €. Der 
städtische Anteil an den Mehrkosten beträgt 211.500 €. Die Maßnahme unterteilt sich in 
Energetische Modernisierung und brandschutztechnische Ertüchtigung.  
 
3. Die Baukosten für die Brandschutzmaßnahme (PSP-Element 7.00001545) erhöhen sich 
von 442.000 € um 199.000 € auf 641.000 €. 
Der Mehrbedarf wird aus Fördermittelumverteilung innerhalb der VwV Investkraft – 
Budget BUND – in 2018 i.H.v. 142.000 € und städtischen Eigenmitteln in 2018 i.H.v. 
57.000 € gedeckt. 
 
4. Es werden überplanmäßige Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO im Haushaltsjahr 
2018 im PSP-Element „Kita Hans-Otto-Str. 2a/b“ (7.0001545) i.H. von 57.000 € 
bestätigt. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle „Unterj. Finanzierung formale 
Deckung FHH Kitabau“ (1098760000) in gleicher Höhe. Diese basiert auf einer Sperre 
aus dem Ermächtigungsübertrag im PSP-Element „Campus Grünau Energet. 2-Feld-
Sporthalle“ (7.0001145). 
 
5. Bis zur Vorlage des Änderungsbescheides für die Fördermittelerhöhung werden 
temporär in 2018 unterjährig überplanmäßige Auszahlungen nach §79(1) SächsGemO 
aus der Kostenstelle  „Unterjährige Finanzierung formale Deckung FH Kitabau“  
(1098760000) i.H. von 142.000 € im Sinne einer Vorfinanzierung auf dem PSP-Element 
„Kita Hans-Otto-Straße 2 a/b“ 7.0001545 bereitgestellt. Die Bereitstellung wird 
unterjährig nach Vorlage des Änderungsbescheides  zurückgeführt. 
 
6. Die Baukosten für die Energetische Sanierung (ErgHH im Budget 51_UH2, PSP-
Element “Kitas öffentl. Träger“ 1.100.36.5.0.01.01.18) erhöhen sich von 1.616.450 € um 
536.000 € auf 2.152.450 €. 
2/4
Der Mehrbedarf wird aus einer Vorfinanzierung der Fördermittelumverteilung innerhalb 
der VwV Investkraft – Budget BUND – in 2018/19 i.H.v. 381.500 € und städtischen 
Eigenmitteln i.H.v. 154.500 € in 2019 gedeckt. 
 
7. Es werden überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO im Haushaltsjahr 
2018 im PSP-Element „Kita öffentl. Träger“ (1.100.36.5.0.01.01.18) i.H. von 154.500 € 
bestätigt. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale 
Deckung ErgHH“ (1098600000), dieser liegt eine Sperre im Ermächtigungsübertrag im 
PSP-Element „Kita F.-Rhode-Str.17“ (7.0000877.700) zugrunde. 
 
8. Bis zur kassenwirksamen Erhöhung der Erträge – aufgrund Maßnahme im ErgHH erst 
nach Maßnahmenabschluss – werden temporär in 2018 unterjährig überplanmäßige 
Aufwendungen nach §79 (1) SächsGemO aus der Kostenstelle 1098620000 „Unterj. 
Finanzierung f. Deckung ErgHH“ anteilig von den zusätzlichen Fördermitteln i.H.v. von 
381.500 € im Sinne einer Vorfinanzierung auf dem PSP-Element 
„Kindertageseinrichtungen, öffentl. Träger“ 1.100.36.5.0.01.01.18 bereitgestellt. Die 
Mittel werden nach Anordnung der Fördermittel gesperrt. 
 
9. Die im Haushaltsjahr 2020ff entsprechend Tabelle 1 anfallenden Folgekosten i.H.v. 
insgesamt 75.967 € (Minderung um 672 €) werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
  
3/4
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 Hinweis: Finanzielle Auswirkungen 
  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   nein X wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge  2018 381.500 1.100.36.5.0.01.01.18 
 Aufwendungen  2018 536.000 1.100.36.5.0.01.01.18 
Finanzhaushalt Einzahlungen  2018 142.000 7.0001545.705 
 Auszahlungen  2018 199.000 7.0001545.700 
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein X wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)   75.967 € Siehe Tabelle 1 
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat X nein  ja, 
 
 
 
  
4/4
 
 
Sachverhalt:  
 
Das Gebäude Kita Hans-Otto-Straße 2a/2b ist ein Typenbau Mk II Kita-Kikri 180/80, Baujahr 
1973. Aktuell werden die im Baubeschluss VI-DS-02996 beschlossenen Maßnahmen 
umgesetzt. Im Rahmen der Baumaßnahmen sind Mehrbedarfe aufgetreten. 
 
Folgende zusätzlichen Maßnahmen müssen auf Grund von Erkenntnissen im Rahmen der 
Baugenehmi-gung und Ausführungsplanung umgesetzt werden: 
• Morinolfugensanierung Fassadenfugen 
• Erneuerung Fettabscheider + zusätzliche Erdbauarbeiten 
• Entwässerung Lichtschächte 
• zusätzliche Malerarbeiten 
• Morinolfugensanierung im Innenbereich + Ersatz d. Innenfensterbänke 
• zusätzliche Anforderungen an Brandschutztüren/Ausgangstüren 
• Auslagerung Mobiliar  
• Zusätzliche Planungs- und Analysekosten infolge vorgenannter Leistungen 
 
Auf Grund der bereits erfolgten Teilsanierung des Daches wurde die vorgesehene 50%ige 
Erneuerung der Dachflächen aus dem Vorhaben gestrichen. Eine Dacherneuerung ist nach 
Prüfung nur im Gesamten wirtschaftlich und bautechnisch sinnvoll.  
Um die restlichen Lose ausschreiben und die zusätzlichen Leistungen (z.B. 
Morinolfugensanierung In-nenbereich) ausführen zu können, werden die Finanzmittel 
dringend benötigt. 
 
 
 
 
Anlagen: 
- Begründungstext 
- Tabelle 1, Nutzungskosten 
 
 
 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage: 1. Änderung BB Kita Hans-Otto-Str. 2a+b - Gebäudehülle & Brandschutzmaßnahmen  
Stand vom: 12.06.2018 
Stadt Leipzig  Seite 1 von 4 
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
1. Änderung zum Baubeschluss in der Kindertagesstätte Hans-Otto-Str. 
2a/2b ;Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 79 (1) 
SächsGemO  
 
 
1. Kurzerläuterung 
 
Das Gebäude Kita Hans-Otto-Straße 2a/2b ist ein Typenbau Mk II Kita-Kikri 180/80, Baujahr 1973. Aktu-
ell werden die im Baubeschluss VI-DS-02996 beschlossenen Maßnahmen umgesetzt. Im Rahmen der 
Baumaßnahmen sind Mehrbedarfe aufgetreten. 
 
Folgende zusätzlichen Maßnahmen müssen auf Grund von Erkenntnissen im Rahmen der Baugenehm i-
gung und Ausführungsplanung umgesetzt werden: 
• Morinolfugensanierung Fassadenfugen 
• Erneuerung Fettabscheider + zusätzliche Erdbauarbeiten 
• Entwässerung Lichtschächte 
• zusätzliche Malerarbeiten 
• Morinolfugensanierung im Innenbereich + Ersatz d. Innenfensterbänke 
• zusätzliche Anforderungen an Brandschutztüren/Ausgangstüren 
• Auslagerung Mobiliar  
• Zusätzliche Planungs- und Analysekosten infolge vorgenannter Leistungen 
 
Auf Grund der bereits erfolgten Teilsanierung des Daches wurde die vorgesehene 50%ige Erneuerung 
der Dachflächen aus dem Vorhaben gestrichen. Eine Dacherneuerung ist nach Prüfung nur im Gesamten 
wirtschaftlich und bautechnisch sinnvoll.  
Um die restlichen Lose ausschreiben und die zusätzlichen Leistungen (z.B. Morinolfugensanierung I n-
nenbereich) ausführen zu können, werden die Finanzmittel dringend benötigt. 
 
 
2. Mehrbedarf  
 
2.1 Brandschutzmaßnahmen 
 
Kostengruppe  Begründung  Summe 
200 Kosten für die Auslagerung der Ausstattungsgegenstände während der 
Bauzeit, verlängerte Vorhaltung d. Bauzeitverschiebung durch Morinol-
fugensanierung Innenbereich 
60.000 € 
300 Zusätzliche Malerarbeiten für die komplette Kita, Mehrkosten aus An-
passung des BSK sowie Forderungen des ABD (Rohbau, BS-Türen, 
Erschließung, erwartbare Mehrkosten bei der Vergabe u.a. nach fehl-
geschlagener Vergabe Brandschutztüren) Verkleidung von Teilberei-
chen der Stützen in den Fluren gem. BSK, Innentüren OG mit zusätzl. 
Glasausschnitt & Freilauftürschließern, aus BSK Türen im Erdgeschoss,  
neue Hauseingangstüren, verlängerte Vorhaltung d. Bauzeitverschie-
bung durch Morinolfugensanierung Innenbereich 
124.000 € 
 
400 Zusätzliche Beleuchtung am Sammelplatz im Hof 5.000 € 
700 Anpassung der Planerleistung 10.000 € 
Mehrbedarf gesamt 199.000 € 
 
  
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage: 1. Änderung BB Kita Hans-Otto-Str. 2a+b - Gebäudehülle & Brandschutzmaßnahmen  
Stand vom: 12.06.2018 
Stadt Leipzig  Seite 2 von 4 
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
2.2 Gebäudehülle 
 
Kostengruppe  Begründung  Summe 
200 Morinolfugensanierung Innenbereich 80.000 € 
300 Minderkosten: Abzug Erneuerung der noch alten Dachflächen, da aus 
der Maßnahme ausgegliedert 
-35.000 € 
 
Mehrkosten: Trägerbohlenwand Feuerwehrzufahrt, zusätzl. Erdarbei-
ten Fettabscheider, Erneuerung Anlieferungspodest da marode, Ab-
dichtung Bodeneinläufe Kellerzugang und Einbringöffnung im Keller-
geschoss, Ersatzmaßnahmen Heizkörperverkleidung etc., Morinolf u-
gensanierung Innen, Bauzeitverschiebung verlängerte Vorhaltung 
80.000 €  
Mehrkosten: Vergabeergebnisse der Ausschreibungen u. a. für Tief-
bau- und Kanalarbeiten, Abdichtungsarbeiten, Trägerbohlenwand 
316.000 € 
Zwischensumme KG 300 361.000 € 
400 Erneuerung Fettabscheider, Hebeanlage, Entwässerung der Licht-
schächte im Innenhof 
52.000 € 
 
700 zusätzliche Planungsleistungen/ Gutachten  43.000 € 
Mehrbedarf Gebäudehülle gesamt 536.000 € 
 
 
3. Finanzierung 
 
3.1 Investitionskosten 
 
Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. 
Kostenermittlungsstufe:  Kostenberechnung nach DIN 276 von 11/2017 und aktuellem Erkenntnisstand 
 
Kostengruppe Brand-
schutz 
Mehrkos-
ten Brand-
schutz 
Gebäude-
hülle 
Mehrkos-
ten Gebäu-
dehülle 
Gesamt-
summe 
neu 
200 Herrichten und Erschließung 5.000 60.000 50.000 80.000 195.000 
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 44.146 124.000 1.030.308 361.000 1.559.454 
400 Bauwerk - Technische Anlagen 282.768 5.000 28.464 52.000 368.232 
500 Außenanlagen 0 0 214.574 0 214.574 
700 Baunebenkosten 110.086 10.000 293.158 43.000 456.244 
Summe 442.000 199.000 1.616.450 536.000 2.793.450 
Leistungserstattung für das Amt für 
Gebäudemanagement, fiktiv 27.776 2.521 73.905 10.840 115.043 
 
  
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage: 1. Änderung BB Kita Hans-Otto-Str. 2a+b - Gebäudehülle & Brandschutzmaßnahmen  
Stand vom: 12.06.2018 
Stadt Leipzig  Seite 3 von 4 
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
3.2 Haushaltsplan 
 
Gebäudehülle 
 
Jahr 2015 2016 2017 2018 Gesamt 
Planung  121.050 80.000 60.000 74.658 456.244 
Bau  0 120.000 591.450 1.105.292 1.816.346 
Gesamt  121.050 200.000 651.450 
 
1.179.950 
 
2.152.450 
Anteil Fördermittel 
 [TELEFONNUMMER ENTFERNT].533.250* 1.533.250 
Anteil Stadt  121.050 200.000 651.450 -353.300 619.200 
* Auflösung Verbindlichkeit Fördermittel mit Fertigstellung Maßnahme (da konsumtive Baumaßnahme), 
ggf. in 2019 
 
Die Mehraufwendungen i.H. von insgesamt 536.000 € werden wie folgt gedeckt:  
- Eigenmittelanteil i.H. von 154.500 € aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale De-
ckung ErgHH“ (1098600000), dieser liegt eine Sperre im Ermächtigungsübertrag im PSP-
Element „Kita F.-Rhode-Str.17“ (7.0000877.700) zugrunde 
- 381.500 € zusätzliche Fördermittel – diese werden zunächst aus der Kostenstelle 1098620000 
„Unterj. Finanzierung f. Deckung ErgHH“ vorfinanziert und nach Anordnung des Fördermittelbe-
scheides entsprechend gesperrt 
 
Brandschutzmaßnahmen 
 
Jahr 2015 2016 2017 2018  Gesamt 
Planung  0 70.000 40.178 10.000 120.178 
Bau  0 72.000 259.822 189.000 520.822 
Gesamt  0 142.000 300.000 199.000 641.000 
Anteil Fördermittel  [TELEFONNUMMER ENTFERNT].100 142.000 459.100 
Anteil Stadt  0 142.000 -17.100 57.000 181.900 
 
Die Kostenerhöhungen werden mit der nächsten Änderung zum Investitionsplan VwV Investkraft durch 
die Stadt Leipzig angemeldet. 
 
Die Mehrauszahlungen i.H. von insgesamt 199.000 € werden wie folgt gedeckt:  
- Eigenmittelanteil i.H. von 57.000 € aus der Kostenstelle 1098760000 „Unterj. Finanzierung 
formale Deckung FHH Kitabau“. Diese basiert auf einer Sperre aus dem Ermächtigungsübertrag 
im PSP-Element „Campus Grünau Energet. 2-Feld-Sporthalle“ (7.0001145). 
- 142.000 € zusätzliche Fördermittel – diese werden zunächst aus der Kostenstelle „Unterjährige 
Finanzierung formale Deckung FH Kitabau“ (1098760000) vorfinanziert und nach Anordnung des 
Fördermittelbescheides entsprechend zurückgeführt 
 
 
Kosten der Gesamtmaßnahme 
 
Jahr 2015 2016 2017 2018 Gesamt 
Planung  121.050 150.000 100.178 84.658,00 455.886 
Bau  0 192.000 851.272 1.294.292 2.021.709 
Gesamt  121.050 342.000 951.450 1.378.950 2.793.450 
Anteil Fördermittel  [TELEFONNUMMER ENTFERNT].100    1.675.250 1.992.350 
Anteil Stadt  121.050 342.000 634.350 -296.300 801.100 
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Haushaltsvorlage: 1. Änderung BB Kita Hans-Otto-Str. 2a+b - Gebäudehülle & Brandschutzmaßnahmen  
Stand vom: 12.06.2018 
Stadt Leipzig  Seite 4 von 4 
65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 
 
 
4. Fristenplan 
 
Baubeginn III. Quartal 2017 
Fertigstellung Ende III. Quartal 2019 
 
 
5. Folgen bei Nichtbeschlussfassung 
 
Sollte die Vorlage zum Mehrbedarf nicht beschlossen werden, kann die Baumaßnahme nicht abg e-
schlossen werden. Dieser dringend benötigte KITA-Standort kann andernfalls nicht sichergestellt werden. 
Die Aufnahmekapazitäten für die Leipziger Kindertagesstätten sind erschöpft, so dass es zu weiteren 
Engpässen beim Angebot von Kindergartenplätzen kommen kann.  
 
Dies bedeutet einen hohen finanziellen Verlust für die Stadt Leipzig, da an anderer Stelle neu investiert 
werden müsste. Schlussendlich ist damit auch ein Verlust von Fördermitteln in erheblicher Höhe verbun-
den. 
 
6. Änderung der Nutzungskosten 
 
Die Anpassung der Nutzungskosten ist in der Tabelle 1 erfasst. Sie gelten ab 01.01.2020 wie folgt: 
Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten:  0,00 EUR 
Kostengruppe 300 Betriebskosten:   49.633 EUR 
Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten:  26.334 EUR 
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1
gemäß DIN 18960
  Kindertagesstätte
Hans-Otto-Str. 2a/2b 04279 Leipzig Amt 65
(Bezeichnung des Bauwerks)
Energetische Modernisierung und brandschutztechnische Ertüchtigung
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 05.04.2018
Kosten € / 
Jahr
Kosten € / 
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
210 Personalkosten Hausmeister 0 0 Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0
210 Personalkosten Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 0 0 0
220 Sachkosten Hygiene 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9201
220 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4255 2200
200 Objektmanagementkosten 0 0
311 Versorgung Wasser 4.248 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9110
312 Versorgung Öl 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9140
313 Versorgung Gas 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9140
314 Versorgung Feste Brennstoffe 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9110
314 Versorgung Holzpellets 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9140
315 Versorgung Fernwärme 30.670 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9140
316 Versorgung Strom 8.061 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9130
319 Versorgung  Sonstiges 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
310 Versorgung 42.979 0
321 Entsorgung Schmutzwasser 2.555 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9120
321 Entsorgung Regenwasser 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9121
322 Entsorgung Müll 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9417
322 Entsorgung Abscheider 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9310
329 Entsorgung Sonstiges 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9418
329 Entsorgung Schädlinge 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9413
329 Entsorgung Container 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9222
329 Entsorgung Sonderleistungen 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9910
320 Entsorgung 2.555 0
331 Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9410
332 Reinigung, Pflege G Glasreinigung 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9161
333 Reinigung, Pflege G Fassadenreinigung 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
334 Reinigung, Pflege G Schornstein 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9414
339 Reinigung, Pflege G Grundreinigung 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9162
339 Reinigung, Pflege G Sonderreinigung 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9412
339 Reinigung, Pflege G Wäschereileistungen 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9411
339 Reinigung, Pflege G Schmutzfangmatten 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9191
339 Reinigung, Pflege G Bodenpolster 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9192
339 Reinigung, Pflege G Gardinen, Lamellen 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9300
339 Reinigung, Pflege G Wirtschaftsd., Kita 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9164
330 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 0 0
341 Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen 0 0 0 1.100.36.5.0.01.01.18 0
341 Reinigung, Pflege A Winterdienst 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9416
341 Reinigung, Pflege A Straße 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9419
342 Reinigung, Pflege A Pflanz- u. Grünfl. 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 3100
349 Reinigung, Pflege A Pflegevert. in Kitas 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9221
349 Reinigung, Pflege A Baumkontrolle,etc. 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9223
340 Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0
Stadt Leipzig
65/038/17-06/03_NUK_Tabelle1_Amt51_Fbl_038
 1/2
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1
gemäß DIN 18960
  Kindertagesstätte
Hans-Otto-Str. 2a/2b 04279 Leipzig Amt 65
(Bezeichnung des Bauwerks)
Energetische Modernisierung und brandschutztechnische Ertüchtigung
(Bezeichnung der Baumaßnahme) Datum: 05.04.2018
Kosten € / 
Jahr
Kosten € / 
Jahr
Bezeichnung PSP- Element Sachkonto
Voll anteilig
351 Bedienung Techn. Anlagen 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
352 Inspektion, Wartung Baukonstrukt. 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 1000
353 Inspektion, Wartung Techn. Anlagen 3.300 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4211 2000
353 Inspektion, Wartung wasserl. Urinalanlagen 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9415
355 Inspektion, Wartung Rev. Feuerlöscher 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4255 2010
359 Inspektion, Wartung Sonstiges 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
350 Bedienung, Inspektion und Wartung 3.300 0
361 Dienste Kontrollen 800 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
362 Dienste Notrufservicepssch. 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9291
362 Dienste Aufschaltung.,etc. 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9420
369 Dienste Sonstiges 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
360 Sicherheits- und Überwachungsdienste 800 0
371 Abgaben u. Beiträge Grundsteuer 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
372 Abgaben u. Beiträge Versicherungsb. 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
379 Einnahme 0 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 0
370 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0
300 Betriebskosten 49.633 0
410 Instandsetzung Baukonstrukt. 14.921 0 OS in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4211 1000
420 Instandsetzung Techn. Anlagen 8.838 0 OS in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4211 2000
430 Instandsetzung Außenanlagen 2.575 0 OS in öffentl. Trägerschaft1.100.21.5.1.01 4211 2000
440 Instandsetzung Ausstattung 0 0 Kita öffentl. Träger 1.100.36.5.0.01.01.18 4241 9225
400 Instandsetzungkosten 26.334 0
Stadt Leipzig
65/038/17-06/03_NUK_Tabelle1_Amt51_Fbl_038
 2/2