Aktueller Stand der Ausgleichsmaßnahmen im südlichen Auwald
Stadt: leipzig
Drucksache: VII-F-07580-AW-01
Datum: 2022-09-14
Vorlagenart: schriftliche Antwort zur Anfrage

1/2
schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-F-07580-AW-01
Status: öffentlich
Eingereicht von:
Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport
Betreff:
Aktueller Stand der Ausgleichsmaßnahmen im südlichen Auwald
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium
Voraussichtlicher 
Sitzungstermin
Zuständigkeit
Ratsversammlung 14.09.2022 schriftliche 
Beantwortung
Sachverhalt
Antwort
Frage 1:
Insgesamt bestand ein Kompensationsbedarf i. H. v. 7.010.796 Wertepunkten nach dem 
Leipziger Modell. Erbracht und durch die untere Naturschutzbehörde bestätigt wurden 
bislang insgesamt 2.616.684 Wertepunkte. Das aktuell noch bestehenden 
Kompensationsdefizit liegt bei 4.394.112 Wertpunkten. 
Frage 2:
Die Anfrage des heutigen sächsischen Umweltministers / damaligen MdL Herrn Wolfram 
Günther 6/14482 erfolgte am 22.09.2018. 
Das Amt für Umweltschutz (in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Stadtgrün und 
Gewässer und dem Liegenschaftsamt) und die LTV vereinbarten Anfang 2022 eine 
Fokussierung auf eine Umsetzung der "großen" Kompensationsmaßnahmen, um möglichst 
zügig einen möglichst umfassenden Durchbruch zu erzielen. 
Hierbei handelt es sich um die Maßnahmen "Dynamische Aue Ratsholz (Au 1 S)", 
"Redynamisierung Möckernscher Winkel (Au 1)" und "Grünlandentwicklung Pfingstanger 
(Grün 1.1)". Darüber hinaus laufen Abstimmungen mit der LTV über eine von diesem 
Maßnahmenpaket unabhängige Umsetzung einer weiteren (Ökokonto-)Maßnahme durch die 
LTV: ein Wegerückbau samt Waldmantelentwicklung im Bereich des Ratsholzdeiches 
(Neuplanung). 
Der konkrete Umsetzungsstand der Maßnahmen gemäß der Anfrage 6/14482 ist aktuell 
folgender:
- W 14 (Aufforstung Laubmischwald Lützschena): wurde als Reservemaßnahme verworfen, 
da es sich um keine Maßnahme in der Aue handelt und die daher nicht zielführend ist 
- W 1 S (Aufforstung am Wehr Großzschocher): teilweise in Umsetzung (Kleinmaßnahme) 
- Grün 1.1 (Grünlandentwicklung Hänichen): in Planung, Grobplanung liegt vor, derzeit 
Feinabstimmungen, in Erarbeitung: öffentlich-rechtlicher Vertrag, Realisierung 
voraussichtlich Winter 2022/2023 
- We 4: Entwicklung Weidenauengebüsch: als Kleinmaßnahme zunächst zurück gestellt 
1 von 2 in Zusammenstellung
2/2
- We 5: Entwicklung Weidenauengebüsch Hänichen: als Kleinmaßnahme zunächst zurück 
gestellt 
- G 1 Aufwertung/Ausdehnung Gehölzinsel Quasnitz: als Kleinmaßnahme zunächst zurück 
gestellt 
- G 2 Entwicklung Gehölzinsel Quasnitz: als Kleinmaßnahme zunächst zurück gestellt 
- G 11 Ergänzung Baumreihe Lützschena: wurde verworfen, da es sich um keine Maßnahme 
zur Auenrevitalisierung handelt 
- Au 1 Vernässung Möckernscher Winkel: in Realisierung; Feinkonzept wurde erarbeitet, z.T. 
wurden Einzelmaßnahmen durch die Flussmeisterei Leipzig bereits durchgeführt 
- Au 1 S Dynamische Aue Ratsholz: Plangenehmigung liegt vor; derzeit Abstimmungen 
zwischen Stadt Leipzig und LTV zur Erarbeitung eines öffentlich-rechtlichen Vertrags, 
Ausführungsplanung in Vorbereitung 
- We 4.1 - We 12 Entwicklung Gewässerrandstreifen entlang Weißer Elster 
Lützschene/Stahmeln: wurde vollständig realisiert
Anlage/n
Keine
2 von 2 in Zusammenstellung