Chiến dịch Quang Trung (2025–2026)

Chiến dịch Quang Trung (2025–2026) là một chiến dịch tái thiết quốc gia đặc biệt do Chính phủ Việt Nam triển khai nhằm mục tiêu thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Chiến dịch chính thức phát động theo Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2025 và kết thúc vào ngày 15 tháng 1 năm 2026.

Lấy cảm hứng từ cuộc hành quân thần tốc của Hoàng đế Quang Trung, chiến dịch đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc trong vòng 45 ngày để đảm bảo người dân có nơi ở kiên cố trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đây được xem là một trong những chiến dịch dân sự - quân sự có quy mô huy động lực lượng lớn nhất trong thời bình tại Việt Nam, với sự tham gia của nhiều bộ ngành, địa phương và lực lượng vũ trang. Chiến dịch không chỉ tập trung vào việc xây dựng nhà ở mà còn đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng, bao gồm cả việc cung cấp vật tư xây dựng và hỗ trợ kỹ thuật. Theo các báo cáo chính thức, ngân sách chiến dịch được lấy từ dự phòng Trung ương kết hợp nguồn xã hội hóa, với tổng giá trị ước tính hàng nghìn tỷ đồng, được phân bổ linh hoạt cho các địa phương.

Bối cảnh và Quy mô thiệt hại 
Cuối năm 2025, khu vực miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên phải hứng chịu các đợt bão lũ và sạt lở đất có cường độ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Theo thống kê thiệt hại được Chính phủ ghi nhận, tổng số hộ dân cần hỗ trợ về nhà ở lên đến 36.356 hộ, bao gồm các hộ ở các tỉnh như Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và các tỉnh khác. Thiệt hại cụ thể bao gồm 1.597 nhà sập hoàn toàn và 34.759 nhà hư hỏng nặng, dẫn đến nhu cầu tái thiết khẩn cấp để ổn định cuộc sống người dân trước mùa mưa bão tiếp theo. Các đợt lũ lụt này không chỉ gây sập nhà mà còn làm hư hỏng đường sá, cầu cống, ảnh hưởng đến giao thông và vận chuyển vật tư xây dựng, khiến chiến dịch phải đối mặt với nhiều thách thức địa hình. Tại tỉnh Quảng Ngãi, thiệt hại tập trung ở các huyện miền núi, nơi sạt lở đất gây sập hàng trăm nhà dân. Tương tự, tại Đắk Lắk và Gia Lai, các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng nặng, với số nhà sập chiếm tỷ lệ cao trong thống kê tổng thể. Báo cáo từ các địa phương cho thấy thiệt hại không chỉ về nhà ở mà còn ảnh hưởng đến nông nghiệp, chăn nuôi, đòi hỏi hỗ trợ toàn diện.

Thống kê thiệt hại trọng điểm 

Thống kê này được tổng hợp từ các báo cáo địa phương, với Gia Lai và Đắk Lắk chiếm tỷ lệ lớn do địa hình núi cao dễ sạt lở. Tại Quảng Ngãi, thiệt hại chủ yếu từ lũ quét, ảnh hưởng đến 9.985 hộ, trong đó nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cần hỗ trợ đặc biệt. Các tỉnh khác như Khánh Hòa, Lâm Đồng cũng ghi nhận thiệt hại tương tự, với số nhà hư hỏng chiếm đa số. Báo cáo từ Sở Nông nghiệp Quảng Ngãi còn chỉ ra rằng thiệt hại nhà ở kèm theo mất mát về đất đai nông nghiệp, đòi hỏi kế hoạch tái định cư toàn diện. Tổng thiệt hại kinh tế từ lũ lụt ước tính hàng nghìn tỷ đồng, trong đó phần nhà ở chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Quá trình thực hiện  
Chiến dịch được triển khai theo phương châm “lấy dân làm gốc”, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị với vai trò nòng cốt là lực lượng vũ trang. Quá trình thực hiện được chia thành các giai đoạn, từ khảo sát thiệt hại đến thi công và bàn giao, với giám sát chặt chẽ từ Trung ương. Trong tuần đầu tiên (01/12/2025-06/12/2025), các địa phương như Quảng Ngãi đã chỉ đạo khảo sát và khởi động thi công, với sự tham gia của lực lượng địa phương. Đến tuần từ 29/12/2025-05/01/2026, tiến độ sửa chữa đạt cao, với nhiều nhà được bàn giao sớm. Chiến dịch sử dụng công nghệ giám sát trực tuyến để báo cáo tiến độ hàng ngày cho Thủ tướng. Tại các tỉnh Tây Nguyên, việc vận chuyển vật tư gặp khó khăn do địa hình, nhưng được khắc phục nhờ sự hỗ trợ của Công an và Quân đội. Báo cáo chuyển đổi số năm 2026 của Quảng Ngãi cũng đề cập việc tích hợp công nghệ số vào giám sát chiến dịch, như sử dụng ứng dụng theo dõi tiến độ.

Huy động lực lượng  
Sự hiệp đồng giữa quân và dân được đẩy lên mức cao nhất trong suốt 45 ngày đêm. Lực lượng Quân đội huy động hơn 312.000 lượt cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị thuộc Quân khu 4 và Quân khu 5, đảm nhiệm xây mới tại các vùng trọng điểm khó khăn như Gia Lai và Đắk Lắk. Các đơn vị Quân đội sử dụng thiết bị chuyên dụng để vận chuyển vật tư qua địa hình bị chia cắt. Lực lượng Công an huy động 126.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, ngoài đảm bảo an ninh còn tham gia vận chuyển vật tư qua các địa hình bị chia cắt bởi sạt lở, đặc biệt tại Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung. Ngoài lực lượng vũ trang, các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc cũng tham gia, với hàng nghìn lượt tình nguyện viên hỗ trợ lao động và giám sát. Tại Quảng Ninh, dù không phải vùng thiệt hại chính, cũng có báo cáo hỗ trợ lực lượng cho chiến dịch qua chương trình kết nghĩa. Doanh nghiệp nhà nước như Petrovietnam tham gia tài trợ vật tư xây dựng, với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Quy chuẩn kỹ thuật 
Toàn bộ các công trình trong chiến dịch phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt thích ứng biến đổi khí hậu theo văn bản hướng dẫn số 3756. Tiêu chuẩn “3 cứng”: Nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng, nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước bão lớn và lũ quét. Giám sát được thực hiện qua hệ thống báo cáo trực tuyến hằng ngày (Real-time monitoring), cho phép Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi tiến độ tại từng địa phương. Văn bản hướng dẫn này được ban hành kèm theo các quy định cụ thể về vật liệu xây dựng, như sử dụng bê tông cốt thép và mái tôn chống lốc xoáy. Tại Quảng Ngãi, các công trình áp dụng thêm tiêu chuẩn chống lũ quét, với nền nhà nâng cao ít nhất 1 mét. Báo cáo chuyển đổi số năm 2026 nhấn mạnh việc sử dụng phần mềm GIS để lập kế hoạch vị trí xây nhà an toàn.

Kết quả 
Đến ngày 15 tháng 1 năm 2026, chiến dịch đã đạt được mục tiêu “tốc chiến, tốc thắng”. Công tác sửa chữa hoàn thành 100% (34.759 căn) vào ngày 30 tháng 12 năm 2025, về đích sớm hơn kế hoạch 15 ngày. Công tác xây mới hoàn thành bàn giao toàn bộ 1.597 căn nhà, với tiến độ vượt kế hoạch tại nhiều tỉnh. Tại Gia Lai, đạt hơn 96% tính đến ngày 15/1, số còn lại hoàn tất trước ngày 19/1. Tại Đắk Lắk, bàn giao dứt điểm 610 căn cho các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Quảng Ngãi, 185 nhà sập được xây mới hoàn tất, kết hợp tái định cư cho 9.985 hộ bị ảnh hưởng. Các tỉnh khác như Lâm Đồng và Khánh Hòa cũng báo cáo hoàn thành 100%, với tổng số 128 nhà sập và 8.989 nhà hư hỏng được xử lý kịp thời. Tổng kết chiến dịch cho thấy hiệu quả cao, với chi phí tiết kiệm nhờ huy động xã hội hóa và lực lượng tại chỗ.

Tác động xã hội và Đánh giá 
Chiến dịch Quang Trung được giới quan sát quốc tế ghi nhận là một kỳ tích về năng lực phản ứng nhanh (Rapid Response) của Việt Nam.

 Về mặt an sinh, chiến dịch đã ổn định cuộc sống cho hơn 150.000 nhân khẩu, đặc biệt là các nhóm yếu thế như đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên và miền Trung. Việc huy động tổng lực lực lượng vũ trang tham gia tái thiết dân sự là minh chứng cho mô hình quản trị rủi ro đặc thù, mang lại sự ổn định xã hội sau biến cố thiên tai. Tại Quảng Ngãi, chiến dịch không chỉ xây nhà mà còn hỗ trợ tái định cư, giúp người dân tránh rủi ro lũ lụt tương lai. Báo cáo từ các địa phương cho thấy sự hài lòng cao của người dân, với nhiều hộ được bàn giao nhà 
sớm hơn dự kiến. Chiến dịch còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thiên tai, như sử dụng ứng dụng theo dõi tiến độ. Tổng thể, đây là mô hình thành công có thể áp dụng cho các thảm họa tương lai, với bài học về huy động cộng đồng và giám sát kỹ thuật.

Ghi chú

Tham khảo

Liên kết ngoài 
•  Toàn văn Công điện số 234/CĐ-TTg trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
•  Báo cáo tổng kết chiến dịch tái thiết sau lũ lụt 2025

Dự án xây dựng Việt Nam
Lịch sử Việt Nam thế kỷ 21
Thiên tai tại Việt Nam
Quân đội nhân dân Việt Nam
Công an nhân dân Việt Nam
Việt Nam năm 2025
Việt Nam năm 2026
Chính trị Việt Nam năm 2026
Chính trị Việt Nam năm 2025
Chính trị năm 2025