เรื่องร้องเรียน (ต้นไม้) วันที่ 2023-02-22 07:47:40 — แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เรื่อง ติดตามความคืบหน้าหนังสือขออนุญาตย้ายต้นไม้ บริเวณหน้าทางเข้า-ออก โครงการDMK Avenue
 
ตามที่ทางโครงการได้มีการยื่นเรื่องขออนุมัติเชื่อมทางเข้าออกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ กับกรมทางหลวงและได้รับการอนุญาตจากกรมทางหลวงในวันที่ 14 พ.ย.65 โดยกรมทางหลวงมีการระบุว่า 
จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 120 วัน โดยนับตั้งเเต่วันที่ 18 พ.ย.65 - 17 มี.ค.66 หลังจากทื่ได้รับใบอนุญาตจากกรมทางหลวง ทางโครงการจึงได้ทำเรื่องขออนุมัติย้ายต้นไม้บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก 
โดยยื่นเอกสารให้กับสำนักสิ่งแวดล้อมเขตดอนเมืองตั้งเเต่วันที่ 23 พ.ย. 2565 และมีการส่งเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ 13 ธ.ค.65 ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการย้ายต้นไม้และทำ
ให้โครงการเกิดความล่าช้าและเกิดความเสียหายกับการก่อสร้างและกำลังจะเกินจากกำหนดระยะเวลาที่กรมทางหลวงได้อนุมัติมา จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งตรวจสอบและดำเนินการให้เเล้วเสร็จ