เรื่องร้องเรียน: เรื่อง ติดตามความคืบหน้าหนังสือขออนุญาตย้ายต้นไม้ บริเวณหน้าทางเข้า-ออก โครงการDMK Avenue   ตามที่ทางโครงการได้มีการยื่นเรื่องขออนุมัติเชื่อมทางเข้าออกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ กับกรมทางหลวงและได้รับการอนุญาตจากกรมทางหลวงในวันที่ 14 พ.ย.65 โดยกรมทางหลวงมีการระบุว่า  จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 120 วัน โดยนับตั้งเเต่วันที่ 18 พ.ย.65 - 17 มี.ค.66 หลังจากทื่ได้รับใบอนุญาตจากกรมทางหลวง ทางโครงการจึงได้ทำเรื่องขออนุมัติย้ายต้นไม้บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก  โดยยื่นเอกสารให้กับสำนักสิ่งแวดล้อมเขตดอนเมืองตั้งเเต่วันที่ 23 พ.ย. 2565 และมีการส่งเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ 13 ธ.ค.65 ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการย้ายต้นไม้และทำ ให้โครงการเกิดความล่าช้าและเกิดความเสียหายกับการก่อสร้าง และอาจส่งผลให้ล่วงเลยจากกำหนดระยะเวลาดำเนินการเชื่อมทางเข้าออกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ที่กรมทางหลวงได้อนุมัติมา จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งตรวจสอบและดำเนินการให้เเล้วเสร็จโดยเร็ว
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่: ฝ่ายรักษาความสะอาด เขตดอนเมือง รับทราบแล้ว ขอชี้แจงว่า ฝ่ายรักษาความสะอาด เขตดอนเมือง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการ ซึ่งได้ดำเนินการทำหนังสือขออนุญาติรื้อย้ายต้นไม้ ไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อม และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายรักษาความสะอาด เขตดอนเมือง ได้รับหนังสือจากสำนักสิ่งแวดล้อม อนุญาตให้รื้อย้ายต้นไม้ได้ และฝ่ายรักษาความสะอาด เขตดอนเมือง จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามเอกสารที่แนบ
ความเห็นของผู้แจ้ง: ขอบคุณสำหรับการประสานงานมากครับ
พื้นที่: แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร