REA - RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA 5711/2016
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Autoriza a Copel Geração e Transmissão S.A a implantar os reforços em instalação de transmissão de energia elétrica sob sua responsabilidade, bem como, estabelece os valores das parcelas da Receita Anual Permitida e o cronograma para a entrada em operação comercial.
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-03-30
Autor: ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.711, DE 22 DE MARÇO DE 2016
Autoriza a Copel Geração e Transmissão S.A.,
Contrato de Concessão nº 060/2001, a implantar
reforços em instalação de transmissão sob sua
responsabilidade e estabelece os valores das
correspondentes parcelas da Receita Anual Permitida.
Texto Original
Voto
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto
no artigo 17 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no artigo 8º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no
artigo 12 do Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos artigos 6º, § 1º, e 7º, inciso II, do Decreto
nº 2.655, de 2 de julho de 1998, nas Resoluções Normativas nº 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, no
artigo 4º, inciso IV, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Resolução Normativa nº
643, de 16 de dezembro de 2014, bem como o que consta dos Processos nº 48500.003887/2015-78, resolve:
Art. 1º Autorizar a Copel Geração e Transmissão S.A., Contrato de Concessão nº 060/2001, a
implantar os reforços em instalação de transmissão de energia elétrica sob sua responsabilidade descritos
no Anexo I.
Art. 2º Estabelecer, no Anexo I, os valores das parcelas de Receita Anual Permitida – RAP e,
no Anexo II, o cronograma para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão de energia
elétrica de que trata o art. 1º.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ROMEU DONIZETE RUFINO

( da Resolução Autorizativa nº 5.711, de 22 de março de 2016)
ANEXO I
I.1 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2015-077 - SE FIGUEIRA -
- INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAr, 138 kV
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2015
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO Até 24
COMERCIAL (*):
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DA USUÁRIO
DA RAP RAP
(ANOS)

I.1.1 31 28.494,80 RBNIA REDE
Complementação do BÁSICA
Módulo Geral da SE
FIGUEIRA
Figueira com um Módulo
de infraestrutura de
manobra, 138kV
I.1.2 32 6.734,59 RCDMA DITCOPELTRANSFERÊNCIA DO DIS
DISJUNTOR E TP´s DA
INTERLIGAÇÃO DE
BARRAMENTO DE
138KV NA SE FIGUEIRA
I.1.3 32 62.132,30 RCDMA DITCOPELSUBSTITUIÇÃO DO DIS
DISJUNTOR DA
INTERLIGAÇÃO DE
BARRAS DE 138KV,
CHAVES E CABOS NA
SE FIGUEIRA

I.1.4 INSTALAÇÃO 20 265.072,33 RCDMA DITCOPELDE BANCO DE DIS
CAPACITORES 15
MVAr, 138KV, NA SE
FIGUEIRA

I.1.5 CONEXÃO DE 21 378.829,36 RCDMA DITCOPELBANCO DE CAPACITOR DIS
15 MVAr, 138KV, BPT,
NA SE FIGUEIRA

TOTAL ----- 741.263,38 ----- -----

( da Resolução Autorizativa nº 5.711, de 22 de março de 2016)
ANEXO II
Prazos para execução dos reforços em instalações de transmissão de energia elétrica.
II.1 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2015-077 - SE
- FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAr,
138 kV
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 0 7
5.0 Projeto Executivo 8 15

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 13 11
6.2 Estruturas 9 4
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 11
6.5 Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 13 11
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 21 3

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 21 1
7.2 Fundações 22 1

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 23 1
8.3 Equipamentos Principais 22 1
8.4 Demais Equipamentos 22 2
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 22 2
9.0 Comissionamento 22 2

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
12.0 Operação Comercial 24 ---