REA - RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA 5930/2016
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Autoriza a Copel Geração e Transmissão S.A - COPEL-GT, a implantar reforços em instalação de transmissão sob sua responsabilidade, bem como, estabelece os valores das correspondentes parcelas da Receita Anual Permitida e o cronograma para a entrada em operação comercial.
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-07-08
Autor: ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.930, DE 05 DE JULHO DE 2016
Autoriza a COPEL-GT – Copel Geração e
Transmissão S.A., Contrato de Concessão nº
060/2001, a implantar reforços em instalação de
transmissão sob sua responsabilidade e estabelece os
valores das correspondentes parcelas da Receita
Anual Permitida.
Texto Original
Voto
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto
no artigo 17 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no artigo 8º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no
artigo 12 do Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos artigos 6º, § 1º, e 7º, inciso II, do Decreto
nº 2.655, de 2 de julho de 1998, nas Resoluções Normativas nº 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, no
artigo 4º, inciso IV, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Resolução Normativa nº
643, de 16 de dezembro de 2014, bem como o que consta do Processo nº 48500.003265/2015-40, resolve:
Art. 1º Autorizar a COPEL-GT – Copel Geração e Transmissão S.A., Contrato de Concessão
nº 060/2001, a implantar os reforços em instalação de transmissão de energia elétrica sob sua
responsabilidade descritos no Anexo I.
Art. 2º Estabelecer, no Anexo I, os valores das parcelas de Receita Anual Permitida – RAP e,
no Anexo II, o cronograma para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão de energia
elétrica de que trata o art. 1º.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ROMEU DONIZETE RUFINO

ANEXO I
I.1 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2016-039 - SE Bateias - Banco de Reatores de Barras
Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2015
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 26
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DA USUÁRIO
DA RAP RAP
(ANOS)

I.1.1 Instalação, na SE BATEIAS, 36 2.172.884,48 RBNIA REDE BÁSICA
de um Banco de Reatores de Barra
BATEIAS
Monofásicos RT2 500 kV - 3x66,6
Mvar.

I.1.2 Instalação, na SE BATEIAS, 36 724.294,83 RBNIA REDE BÁSICA
de um Reator de Barra Monofásico
Reserva RT2R 500 kV - 66,66 Mvar.

I.1.3 Instalação, na SE BATEIAS, 28 1.065.873,53 RBNIA REDE BÁSICA
de um módulo de conexão com
disjuntor, em 500 kV, para o reator de
barra RTB 500 kV 3x66,6Mvar
BATEIAS RT2 PR.

I.1.4 Adequações para operação 16 155.237,90 RBNIA REDE BÁSICA
com arranjo em barra dupla, em sua
plena funcionalidade

I.1.5 Instalação de proteção de 22 195.815,25 RBNIA REDE BÁSICA
barra adaptativa conjugada com a
proteção de falha de disjuntor

TOTAL ----- 4.314.105,99 ----- -----

ANEXO II
Prazos para execução dos reforços em instalações de transmissão de energia elétrica.
II.1 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2016-039 - SE Bateias - Banco de Reatores de
- Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 0 6
5.0 Projeto Executivo 7 6

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 11 10
6.2 Estruturas 8 3
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 11 9
6.5 Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 11 6
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 18 3

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 18 1
7.2 Fundações 19 1

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 22 1
8.3 Equipamentos Principais 23 1
8.4 Demais Equipamentos 23 2
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 22 3
9.0 Comissionamento 24 1

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
12.0 Operação Comercial 26 ---