REA - RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA 11449/2022
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Autoriza Furnas Centrais Elétricas S.A - Furnas, a implantar melhorias em instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como, estabelece os valores das parcelas da Receita Anual Permitida e o cronograma para a entrada em operação comercial.
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-04-05
Autor: ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 11.449, DE 29 DE MARÇO DE 2022
Autoriza Furnas Centrais Elétricas S.A. – Furnas,
Contrato de Concessão n° 062/2001, a implantar
melhorias em instalações de transmissão sob sua
responsabilidade e estabelece os valores das
correspondentes parcelas da Receita Anual
Permitida.
Texto Compilado
Texto Original
Voto
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas
atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no artigo 17
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no artigo 8º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no artigo 12
do Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos artigos 6º, § 1º, e 7º, inciso II, do Decreto nº 2.655,
de 2 de julho de 1998, nas Resoluções Normativas nº 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, no artigo 4º,
inciso IV, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Resolução Normativa nº 905, de 8 de
dezembro de 2020, bem como o que consta dos Processos nº 48500.000702/2018-16,

48500.000703/2018-61,48500.000705/2018-50, 48500.000709/2018-38, 48500.000713/2018-04,
48500.000714/2018-41, 48500.000715/2018-95, 48500.000097/2019-64, 48500.000098/2019-17,
48500.000104/2019-28, 48500.001584/2021-69, 48500.001585/2021-11, 48500.001587/2021-01,
48500.001588/2021-47, 48500.001589/2021-91, 48500.001590/2021-16, 48500.001592/2021-13,
48500.006251/2021-26, 48500.006252/2021-71, 48500.006254/2021-60, 48500.006255/2021-12,
48500.006257/2021-01, 48500.006258/2021-48, 48500.006259/2021-92, 48500.006260/2021-17,
48500.006261/2021-61 e 48500.006262/2021-14, resolve:
Art. 1º Autorizar a Furnas Centrais Elétricas S.A. – Furnas, Contrato de Concessão n° 062/2001,
a implantar as melhorias em instalação de transmissão de energia elétrica sob sua responsabilidade
descritas no Anexo I.
Art. 2º Estabelecer, no Anexo I, os valores das parcelas de Receita Anual Permitida – RAP e, no
Anexo II, o cronograma para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão de energia
elétrica de que trata o art. 1º.
Art. 3º Em até 10 (dez) dias após a publicação desta Resolução, em relação aos
empreendimentos I.1 a I.5 e I.8 a I.13 descritos no Anexo I, a Transmissora:

§1° Deverá encaminhar para ANEEL os cronogramas de execução dos empreendimentos,
conforme modelo do Anexo IV do Submódulo 9.7 dos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET.
§ 2° Poderá solicitar adicional de periculosidade ou a alteração da alíquota do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI referentes as melhorias descritas no Anexo I, nos termos da Resolução
Homologatória n° 2.514, de 19 de fevereiro de 2019.
Art. 4º A antecipação da entrada em Operação Comercial das instalações de transmissão para
data anterior à Data de Necessidade Sistêmica estabelecida pelo planejamento, conforme consta no
Anexo I desta resolução, somente poderá ocorrer mediante autorização da ANEEL a ser solicitada pela
transmissora com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data pretendida para energização do
empreendimento.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

ANEXO I
I.1 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-001 - Melhoria na SE Vitória - substituição da fase A do
transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.1.1 Substituir na SE Vitória a fase A do 36 814.758,52 BPR RMELP REDE
autotransformador monofásico - TR4 - BÁSICA DE
345/138 kV - 1x75 MVA por outra fase A de FRONTEIRA
VITORIA 1x75 MVA. Parcela de RAP referente à troca
da fase 'A' do banco de autotransformadores
TR4. Não excluir a receita de O&M antiga até
a entrada das três fases do equipamento.

TOTAL ----- 814.758,52 ----- ----- -----
I.2 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-002 - Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização do
transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.2.1 Revitalizar na SE Bras. Sul o 36 3.793.666,08 BPR RMELP REDE
BRAS. SUL transformador monofásico - TR1 - 345/138 BÁSICA DE
kV - 3x50 MVA por outro de 3x50 MVA. FRONTEIRA

TOTAL ----- 3.793.666,08 ----- ----- -----
I.3 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-003 - Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição do
transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.3.1 Substituir na SE Poços de Caldas o 36 1.238.451,59 BPR RMELP REDE
POCOS
transformador monofásico reserva - TRR1 - BÁSICA DE
CALDAS
345/138 kV - 1x50 MVA por outro de 1x50 MVA. FRONTEIRA

TOTAL ----- 1.238.451,59 ----- ----- -----
I.4 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-004 - Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição
da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.4.1 Substituir na SE Poços de 36 1.073.975,40 BPR RMELP REDE
Caldas a fase C do transformador BÁSICA DE
monofásico - TR1 - 345/138 kV - FRONTEIRA
1x50 MVA por outra fase C de 1x50
MVA. Parcela de RAP referente à
POCOS CALDAS

troca da fase 'C' do
transformadores TR1. Não excluir a
receita de O&M antiga até a
entrada das três fases do
equipamento.

TOTAL ----- 1.073.975,40 ----- ----- -----
I.5 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-005 - Melhorias na SE Poços de Caldas - substituição
do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.5.1 Substituir na SE Poços de 36 3.715.354,77 BPR RMELP REDE
Caldas o transformador BÁSICA DE
POCOS CALDAS
monofásico - TR2 - 345/138 kV - FRONTEIRA
3x50 MVA por outro de 3x50 MVA.

TOTAL ----- 3.715.354,77 ----- ----- -----

I.6 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-006 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase
B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.6.1 Substituir na SE Ivaiporã a fase 36 1.982.678,03 BPR RMELP REDE
B e C do reator monofásico - RIA1 - BÁSICA
750 kV - 2x110 MVAr por outra fase
B e C de 2x110 MVAr. Parcela de
IVAIPORA RAP referente à troca da fase B e C
do reator RIA1. Não excluir a
receita de O&M antiga até a
entrada das três fases do
equipamento.

TOTAL ----- 1.982.678,03 ----- ----- -----
I.7 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-007 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase
A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.7.1 Substituir na SE Ivaiporã a fase 36 991.339,01 BPR RMELP REDE
A do reator monofásico - RIA2 - 750 BÁSICA
kV - 1x110 MVAr por outra fase A
de 1x110 MVAr. Parcela de RAP
IVAIPORA
referente à troca da fase 'A' do
reator RIA2. Não excluir a receita
de O&M antiga até a entrada das
três fases do equipamento.

TOTAL ----- 991.339,01 ----- ----- -----
I.8 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-008 - Melhoria na SE Campos - substituição da fase
A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36

PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.8.1 Substituir na SE Campos a fase 35 801.800,66 BPR RMELP REDE
A e B do reator monofásico - RT5 - BÁSICA
345 kV - 2x20 MVAr por outra fase
A e B de 2x20 MVAr. Parcela de RAP
CAMPOS
referente à troca da fase A e B do
reator RT5. Não excluir a receita de
O&M antiga até a entrada das três
fases do equipamento.

TOTAL ----- 801.800,66 ----- ----- -----
I.9 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-009 - Melhoria na SE Bras. Sul - substituição do
transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.9.1 Substituir na SE Bras. Sul o 35 4.668.736,39 BPR RMELP REDE
transformador monofásico - TR6 - BÁSICA
BRAS. SUL
345/230 kV - 3x75 MVA por outro
de 3x75 MVA.

TOTAL ----- 4.668.736,39 ----- ----- -----
I.10 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-010 - Melhoria na C. Paulista - substituição do
transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.10.1 Substituir na SE C. Paulista o 35 4.983.603,58 BPR RMELP REDE
transformador monofásico - TR57 - BÁSICA DE
500/138 kV - 3x83,33 MVA por FRONTEIRA
C. PAULISTA outro de 3x83,33 MVA. As
desativações associadas a esta
substituição devem atender ao
disposto no Módulo 9 do PRORET.

Foi considerada receita adicional
de O&M para o novo equipamento.

TOTAL ----- 4.983.603,58 ----- ----- -----
I.11 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-011 - Melhoria na SE C. Paulista susbtituição do
transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENT RAP
(ANOS) O

I.11.1 Substituir na SE C. 36 4.983.603,58 BPR RMELP REDE
Paulista o transformador BÁSICA DE
monofásico - TR59 - 500/138 kV - FRONTEIRA
3x83,33 MVA por outro de 3x83,33
MVA. As desativações associadas a
C. PAULISTA
esta substituição devem atender
ao disposto no Módulo 9 do
PRORET. Foi considerada receita
adicional de O&M para o novo
equipamento.

TOTAL ----- 4.983.603,58 ----- ----- -----
I.12 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-012 - Melhoria na SE C. Paulista - substituição do
transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.12.1 Substituir na SE C. Paulista o 36 1.661.201,19 BPR RMELP REDE
transformador monofásico reserva BÁSICA DE
- TRR1 - 500/138 kV - 1x83,33 MVA FRONTEIRA
por outro de 1x83,33 MVA. As
C. PAULISTA desativações associadas a esta
substituição devem atender ao
disposto no Módulo 9 do PRORET.
Foi considerada receita adicional
de O&M para o novo equipamento.

TOTAL ----- 1.661.201,19 ----- ----- -----

I.13 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-013 - Melhoria na SE Campinas - substituição do
transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.13.1 Substituir na SE Campinas o 36 7.394.442,93 BPR RMELP REDE
transformador monofásico - TR51 - BÁSICA
500/345 kV - 3x186,66 MVA por
outro de 3x186,66 MVA. As
CAMPINAS desativações associadas a esta
substituição devem atender ao
disposto no Módulo 9 do PRORET.
Foi considerada receita adicional
de O&M para o novo equipamento.

TOTAL ----- 7.394.442,93 ----- ----- -----
I.14 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-014 - Melhoria na SE Samambaia - substituição da
fase A e B do transformador TR2, 500/345 kV, 2x350 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.14.1 Substituir na SE Samambaia a 35 3.577.650,28 BPR RMELP REDE
fase A e B do autotransformador BÁSICA
monofásico - TR2 - 500/345 kV -
2x350 MVA por outra fase A e B de
2x350 MVA. Parcela de RAP
SAMAMBAIA
referente à troca da fase A e B do
banco de autotransformadores
TR2. Não excluir a receita de O&M
antiga até a entrada das três fases
do equipamento.

TOTAL ----- 3.577.650,28 ----- ----- -----
I.15 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-015 - Melhoria na SE Barro Alto - substituição do
transformador reserva TRR1, 230/69 kV, 1x17 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021

DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.15.1 Substituir na SE Barro Alto o 34 701.139,00 BPR RMELP REDE
transformador monofásico reserva BÁSICA DE
BARRO ALTO
- TRR1 - 230/69 kV - 1x17 MVA por FRONTEIRA
outro de 1x17 MVA.

TOTAL ----- 701.139,00 ----- ----- -----
I.16 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição da fase C
do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.16.1 Substituir na SE Itaberá a fase 36 973.365,31 BPR RMELP REDE
C do reator monofásico - RIV2 - 750 BÁSICA
kV - 1x110 MVAr por outra fase C
de 1x110 MVAr. Parcela de RAP
ITABERA
referente à troca da fase C do
reator RIV2. Não excluir a receita
de O&M antiga até a entrada das
três fases do equipamento.

TOTAL ----- 973.365,31 ----- ----- -----
I.17 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-017 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase
A e B do transformador TR5, 750/345 kV, 2x500 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.17.1 Substituir na SE Tijuco Preto 35 6.098.114,44 BPR RMELP REDE
a fase A e B do autotransformador BÁSICA
TIJUCO PRETO
monofásico - TR5 - 750/345 kV -
2x500 MVA por outra fase A e B de

2x500 MVA. Parcela de RAP
referente à troca da fase A B do
autotransformadores TR5. Não
excluir a receita de O&M antiga até
a entrada das três fases do
equipamento.

TOTAL ----- 6.098.114,44 ----- ----- -----
I.18 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-018 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da
fase A e B do transformador TR4, 750/345 kV, 2x500 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENT RAP
(ANOS) O

I.18.1 Substituir na SE Tijuco Preto 35 6.306.794,21 BPR RMELP REDE
a fase A e B do transformador BÁSICA
monofásico - TR4 - 750/345 kV -
2x500 MVA por outra fase A e B de
2x350 MVA. Parcela de RAP
TIJUCO PRETO
referente à troca da fase A e B do
transformador TR4. Não excluir a
receita de O&M antiga até a
entrada das três fases do
equipamento.

TOTAL ----- 6.306.794,21 ----- ----- -----
I.19 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-019 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição do
transformador regulador TREGR1, 500/69 kV , 1x550 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.19.1 Substituir na SE Tijuco Preto 35 2.609.848,77 BPR RMELP REDE
o transformador regulador reserva BÁSICA
TIJUCO PRETO
- TREGR1 - 500/69 kV - 1x550 MVA
por outra fase A de 1x550 MVA.

TOTAL ----- 2.609.848,77 ----- ----- -----

I.20 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-020 - Melhorias na SE Tijuco Preto - substituição do
transformador reserva TRR1, 750/500 kV, 1x550 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.20.1 Substituir na SE Tijuco Preto o 35 4.034.382,63 BPR RMELP REDE
transformador monofásico reserva - BÁSICA
TIJUCO PRETO
TRR1 - 750/500 kV - 1x550 MVA por
outro de 1x550 MVA.

TOTAL ----- 4.034.382,63 ----- ----- -----
I.21 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-021 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da
fase B do transformador TR6, 750/345 kV, 1x500 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO DA
(ANOS) RAP

I.21.1 Substituir na SE Tijuco Preto a fase B do 35 210.051,21 BPR RMELP REDE
TIJUCO PRETO autotransformador monofásico - TR7 - 750/345 BÁSICA
kV - 1x500 MVA por outra fase B de 1x500 MVA.

TOTAL ----- 210.051,21 ----- ----- -----
I.22 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-022 - Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do
banco de capacitores BC1B, 138 kV, 100MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO DA
(ANOS) RAP

I.22.1 Substituir na SE Jacarepaguá o banco de 21 403.019,08 BPR RMELP DITLIGHT
JACAREPAGUA capacitores de derivação - BC1B - 138 kV - 100
MVAr por outro de 100 MVAr.

TOTAL ----- 403.019,08 ----- ----- -----

I.23 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-023 - Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do
banco de capacitores BC1A, 138 kV, 100 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.23.1 Substituir na SE Jacarepaguá 21 403.019,08 BPR RMELP DITLIGHT
o banco de capacitores de
JACAREPAGUA
derivação - BC1A - 138 kV - 100
MVAr por outro de 100 MVAr.

TOTAL ----- 403.019,08 ----- ----- -----
I.24 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-024 - Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do
reator trifásico RT2, 13.8 kV, 30 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.24.1 Substituir na SE Jacarepaguá 36 764.810,75 BPR RMELP REDE
JACAREPAGUA o reator trifásico - RT2 - 13.8 kV - 30 BÁSICA DE
MVAr por outro de 30 MVAr. FRONTEIRA

TOTAL ----- 764.810,75 ----- ----- -----
I.25 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-025 - Melhoria ne SE Ivaiporã - substituição da fase
C do reator RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.25.1 Substituir na SE Ivaiporã a 36 1.009.935,29 BPR RMELP REDE
fase C do reator monofásico - RIA2 BÁSICA
- 750 kV - 1x110 MVAr por outra
IVAIPORA
fase C de 1x110 MVAr. Parcela de
RAP referente à troca da fase C do
reator RIA2. Não excluir a receita

de O&M antiga até a entrada das
três fases do equipamento.

TOTAL ----- 1.009.935,29 ----- ----- -----
I.26 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-026 - Melhoria na SE Foz do Iguaçu (60Hz) -
substituição da fase B do reator RT2, 750 kV, 1x110 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.26.1 Substituir na SE F. Iguaçu 36 1.009.935,29 BPR RMELP DITITAIPU
(60Hz) a fase B do reator
monofásico - RT2 - 750 kV - 1x110
MVAr por outra fase B de 1x110
F.IGUACU 60HZ MVAr. Parcela de RAP referente à
troca da fase B do reator RT2. Não
excluir a receita de O&M antiga até
a entrada das três fases do
equipamento.

TOTAL ----- 1.009.935,29 ----- ----- -----
I.27 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-027 - Melhora na SE Tijuco Preto - substituição da
fase C do reator RIATP3, 750 kV, 1x110 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.27.1 Substituir na SE Tijuco Preto 36 611.829,62 BPR RMELP REDE
a fase C do reator monofásico - BÁSICA
RIATP3 - 750 kV - 1x110 MVAr por
outra fase C de 1x110 MVAr.
TIJUCO PRETO Parcela de RAP referente à troca da
fase C do reator RIATP3. Não
excluir a receita de O&M antiga até
a entrada das três fases do
equipamento.

TOTAL ----- 611.829,62 ----- ----- -----

I.28 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-047 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição
do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2025
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.28.1 Substituir na SE Araraquara 36 1.961.818,73 BPR RMELP REDE
ARARAQUARA FUR o reator monofásico - RTPC - BÁSICA
FURNAS 500 kV - 3x24,4667 MVAr por outro
de 3x24,4667 MVAr.

TOTAL ----- 1.961.818,73 ----- ----- -----
I.29 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-048 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição
do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2025
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.29.1 Substituir na SE Araraquara 36 1.961.818,73 BPR RMELP REDE
ARARAQUARA FUR o reator monofásico - RMR1 - BÁSICA
FURNAS 500 kV- 3x24,4667 MVAr por outro
de 3x24,4667 MVAr.

TOTAL ----- 1.961.818,73 ----- ----- -----
I.30 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-049 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição
do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2025
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

ARARAQUARA I.30.1 Substituir na SE Araraquara 36 1.961.818,73 BPR RMELP REDE
FURNAS FUR o reator monofásico - RMR2 - BÁSICA

500 kV - 3x24,4667 MVAr por outro
de 3x24,4667 MVAr.

TOTAL ----- 1.961.818,73 ----- ----- -----
I.31 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-050 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição
do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2025
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.31.1 Substituir na SE Araraquara 36 1.961.818,73 BPR RMELP REDE
ARARAQUARA FUR o reator monofásico - RTCA - BÁSICA
FURNAS 500 kV - 3x24,5 MVAr por outro de
3x24,5 MVAr.

TOTAL ----- 1.961.818,73 ----- ----- -----
I.32 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-058 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.32.1 Substituição completa do 20 9.899.697,32 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIAIV1 BÁSICA
de 1056 Mvar, localizado na saída
IVAIPORA
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C1, por outro de
características similares.

I.32.2 Substituição completa do 20 9.899.697,32 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIAIV1 BÁSICA
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C1, por outro de
características similares.

TOTAL ----- 19.799.394,64 ----- ----- -----

I.33 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-059 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.33.1 Substituição completa do 20 9.899.697,32 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIAIV2 BÁSICA
de 1056 Mvar, localizado na saída
IVAIPORA
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C2, por outro de
características similares.

I.33.2 Substituição completa do 20 9.899.697,32 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIAIV2 BÁSICA
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C2, por outro de
características similares.

TOTAL ----- 19.799.394,64 ----- ----- -----
I.34 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: t2022-060 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.34.1 Substituição completa do 20 9.899.697,32 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIAIV3 BÁSICA
de 1056 Mvar, localizado na saída
IVAIPORA
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C3, por outro de
características similares.

I.34.2 Substituição completa do 20 9.899.697,32 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIAIV3 BÁSICA
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C3, por outro de
características similares.

TOTAL ----- 19.799.394,64 ----- ----- -----

I.35 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-061 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.35.1 Substituição completa do 20 10.347.155,29 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIATP1 BÁSICA
de 1242 Mvar, localizado na saída
ITABERA
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C1, por outro de
características similares.

I.35.2 Substituição completa do 20 10.347.155,29 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIATP1 BÁSICA
de 1242 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C1, por outro de
características similares.

TOTAL ----- 20.694.310,58 ----- ----- -----
I.36 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-062 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.36.1 Substituição completa do 20 10.347.155,29 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIATP2 BÁSICA
de 1242 Mvar, localizado na saída
ITABERA
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C2, por outro de
características similares.

I.36.2 Substituição completa do 20 10.347.155,29 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIATP2 BÁSICA
de 1242 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C2, por outro de
características similares.

TOTAL ----- 20.694.310,58 ----- ----- -----

I.37 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-063 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.37.1 Substituição completa do 20 10.347.155,29 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIATP3 BÁSICA
de 1242 Mvar, localizado na saída
ITABERA
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C3, por outro de
características similares.

I.37.2 Substituição completa do 20 10.347.155,29 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIATP3 BÁSICA
de 1242 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C3, por outro de
características similares.

TOTAL ----- 20.694.310,58 ----- ----- -----
I.38 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-064 - Melhoria-SE Itabera-Substituição das fases A e
B do banco de reatores RT1 765kV.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DO TIPO DA USUÁRIO
DA RAP INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.38.1 Substituição das fases A e B 36 1.915.909,23 BPR RMELP REDE
ITABERA
do banco de reatores RT1. BÁSICA

TOTAL ----- 1.915.909,23 ----- ----- -----

ANEXO II
Prazos para execução dos reforços em instalações de transmissão de energia elétrica.
II.1 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-001 - Melhoria na SE Vitória - substituição
da fase A do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---
II.2 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-002 - Melhoria na SE Bras. Sul -
revitalização do transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---
II.3 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-003 - Melhoria na SE Poços de Caldas -
substituição do transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---
II.4 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-004 - Melhoria na SE Poços de Caldas -
substituição da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---

II.5 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-005 - Melhorias na SE Poços de Caldas -
substituição do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---
II.6 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-006 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição
da fase B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 9

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 10 7

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 10 5
4.4 Licença de Instalação LI 15 13
5.0 Projeto Executivo 18 19

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 17 2
6.3 Cabos e Condutores 19 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 19 14

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 28 1
7.2 Fundações 29 8

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 30 7
8.3 Equipamentos Principais 30 7
9.0 Comissionamento 31 5

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---

II.7 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-007 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição
da fase A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 9

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 10 7

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 10 5
4.4 Licença de Instalação LI 15 13
5.0 Projeto Executivo 18 19

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 17 2
6.3 Cabos e Condutores 19 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 19 14

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 28 1
7.2 Fundações 29 8

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 30 7
8.3 Equipamentos Principais 30 7
9.0 Comissionamento 31 5

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---
II.8 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-008 - Melhoria na SE Campos - substituição
da fase A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---

II.9 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-009 - Melhoria na SE Bras. Sul - substituição
do transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.10 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-010 - Melhoria na C. Paulista - substituição
do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.11 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-011 - Melhoria na SE C. Paulista -
susbtituição do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.12 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-012 - Melhoria na SE C. Paulista -
substituição do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---

II.13 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-013 - Melhoria na SE Campinas -
substituição do transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.14 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-014 - Melhoria na SE Samambaia -
substituição da fase A e B do transformador TR2, 500/345 kV, 2x350 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.15 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-015 - Melhoria na SE Barro Alto -
substituição do transformador reserva TRR1, 230/69 kV, 1x17 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.16 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição
da fase C do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---

II.17 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-017 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da
fase A e B do transformador TR5, 750/345 kV, 2x500 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.18 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-018 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da
fase A e B do transformador TR4, 750/345 kV, 2x500 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.19 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-019 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição do
transformador regulador TREGR1, 500/69 kV , 1x550 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.20 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-020 - Melhorias na SE Tijuco Preto - substituição do
transformador reserva TRR1, 750/500 kV, 1x550 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.21 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-021 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da
fase B do transformador TR6, 750/345 kV, 1x500 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---

II.22 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-022 - Melhoria na SE Jacarepagua -
substituição do banco de capacitores BC1B, 138 kV, 100MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.23 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-023 - Melhoria na SE Jacarepagua -
substituição do banco de capacitores BC1A, 138 kV, 100 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.24 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-024 - Melhoria na SE Jacarepagua -
substituição do reator trifásico RT2, 13.8 kV, 30 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.25 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-025 - Melhoria ne SE Ivaiporã - substituição
da fase C do reator RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.26 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-026 - Melhoria na SE Foz do Iguaçu (60Hz)
- substituição da fase B do reator RT2, 750 kV, 1x110 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---

II.27 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-027 - Melhora na SE Tijuco Preto -
substituição da fase C do reator RIATP3, 750 kV, 1x110 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.28 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-047 - Melhoria na SE Araraquara FUR -
Substituição do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 10

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 11 8

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 11 6
4.4 Licença de Instalação LI 17 13
5.0 Projeto Executivo 19 42

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 22 2
6.3 Cabos e Condutores 24 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 21 20

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 30 1
7.2 Fundações 31 25

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 33 27
8.3 Equipamentos Principais 33 27
9.0 Comissionamento 38 23

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---

II.29 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-048 - Melhoria na SE Araraquara FUR -
Substituição do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 10

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 11 8

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 11 6
4.4 Licença de Instalação LI 17 13
5.0 Projeto Executivo 19 42

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 22 2
6.3 Cabos e Condutores 24 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 21 20

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 30 1
7.2 Fundações 31 25

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 33 27
8.3 Equipamentos Principais 33 27
9.0 Comissionamento 38 23

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.30 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-049 - Melhoria na SE Araraquara FUR -
Substituição do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 10

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 11 8

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 11 6
4.4 Licença de Instalação LI 17 13

5.0 Projeto Executivo 19 42

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 22 2
6.3 Cabos e Condutores 24 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 21 20

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 30 1
7.2 Fundações 31 25

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 33 27
8.3 Equipamentos Principais 33 27
9.0 Comissionamento 38 23

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.31 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-050 - Melhoria na SE Araraquara FUR -
Substituição do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 10

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 11 8

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 11 6
4.4 Licença de Instalação LI 17 13
5.0 Projeto Executivo 19 42

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 22 2
6.3 Cabos e Condutores 24 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 21 20

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 30 1
7.2 Fundações 31 25

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 33 27

8.3 Equipamentos Principais 33 27
9.0 Comissionamento 38 23

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.32 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-058 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 6

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 7 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 7 6
4.4 Licença de Instalação LI 13 12
5.0 Projeto Executivo 13 35

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 13 1
6.2 Estruturas 13 27
6.3 Cabos e Condutores 13 27
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 28
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 13 28

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 25 2
7.2 Fundações 27 13

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 27 21
8.2 Cabos e Condutores 27 21
8.3 Equipamentos Principais 27 21
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 27 21
9.0 Comissionamento 33 15

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 48 ---

II.33 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-059 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 6

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 7 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 7 6
4.4 Licença de Instalação LI 13 12
5.0 Projeto Executivo 13 35

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 13 1
6.2 Estruturas 13 27
6.3 Cabos e Condutores 13 27
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 28
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 13 28

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 25 2
7.2 Fundações 27 13

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 27 21
8.2 Cabos e Condutores 27 21
8.3 Equipamentos Principais 27 21
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 27 21
9.0 Comissionamento 33 15

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 48 ---
II.34 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: t2022-060 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 6

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 7 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 7 6
4.4 Licença de Instalação LI 13 12
5.0 Projeto Executivo 13 35

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 13 1
6.2 Estruturas 13 27
6.3 Cabos e Condutores 13 27
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 28
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 13 28

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 25 2
7.2 Fundações 27 13

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 27 21
8.2 Cabos e Condutores 27 21
8.3 Equipamentos Principais 27 21
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 27 21
9.0 Comissionamento 33 15

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 48 ---
II.35 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-061 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 6

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 7 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 7 6
4.4 Licença de Instalação LI 13 12
5.0 Projeto Executivo 13 35

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 13 1

6.2 Estruturas 13 27
6.3 Cabos e Condutores 13 27
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 28
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 13 28

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 25 2
7.2 Fundações 27 13

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 27 21
8.2 Cabos e Condutores 27 21
8.3 Equipamentos Principais 27 21
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 27 21
9.0 Comissionamento 33 15

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 48 ---
II.36 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-062 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 6

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 7 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 7 6
4.4 Licença de Instalação LI 13 12
5.0 Projeto Executivo 13 35

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 13 1
6.2 Estruturas 13 27
6.3 Cabos e Condutores 13 27
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 28
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 13 28

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 25 2

7.2 Fundações 27 21

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 27 21
8.2 Cabos e Condutores 27 21
8.3 Equipamentos Principais 27 21
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 27 21
9.0 Comissionamento 33 15

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 48 ---
II.37 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-063 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 6

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 7 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 7 6
4.4 Licença de Instalação LI 13 12
5.0 Projeto Executivo 13 35

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 13 1
6.2 Estruturas 13 27
6.3 Cabos e Condutores 13 27
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 28
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 13 28

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 25 2
7.2 Fundações 27 13

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 27 21
8.2 Cabos e Condutores 27 21
8.3 Equipamentos Principais 27 21
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 27 21

9.0 Comissionamento 33 15

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 48 ---
II.38 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-064 - Melhoria-SE Itabera-Substituição das
fases A e B do banco de reatores RT1 765kV.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---

ANEXO I
I.1 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-001 - Melhoria na SE Vitória - substituição da fase A
do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.1.1 Substituir na SE Vitória a fase 36 826.470,19 BPR RMELP REDE
A do autotransformador BÁSICA DE
monofásico - TR4 - 345/138 kV - FRONTEIRA
1x75 MVA por outra fase A de 1x75
MVA. Parcela de RAP referente à
VITORIA
troca da fase 'A' do banco de
autotransformadores TR4. Não
excluir a receita de O&M antiga até
a entrada das três fases do
equipamento.

TOTAL ----- 826.470,19 ----- ----- -----
I.2 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-002 - Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização do
transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.2.1 Revitalizar na SE Bras. Sul o 36 3.859.481,72 BPR RMELP REDE
transformador monofásico - TR1 - BÁSICA DE
BRAS. SUL
345/138 kV - 3x50 MVA por outro FRONTEIRA
de 3x50 MVA.

TOTAL ----- 3.859.481,72 ----- ----- -----
I.3 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-003 - Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição do
transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36

PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.3.1 Substituir na SE Poços de 36 1.259.937,26 BPR RMELP REDE
Caldas o transformador BÁSICA DE
POCOS CALDAS monofásico reserva - TRR1 - FRONTEIRA
345/138 kV - 1x50 MVA por outro
de 1x50 MVA.

TOTAL ----- 1.259.937,26 ----- ----- -----
I.4 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-004 - Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição da fase C do
transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.4.1 Substituir na SE Poços de 36 1.092.607,61 BPR RMELP REDE
Caldas a fase C do transformador BÁSICA DE
monofásico - TR1 - 345/138 kV - FRONTEIRA
1x50 MVA por outra fase C de 1x50
POCOS CALDAS MVA. Parcela de RAP referente à
troca da fase 'C' do transformador
TR1. Não excluir a receita de O&M
antiga até a entrada das três fases
do equipamento.

TOTAL ----- 1.092.607,61 ----- ----- -----
I.5 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-005 - Melhorias na SE Poços de Caldas - substituição
do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.5.1 Substituir na SE Poços de 36 3.779.811,79 BPR RMELP REDE
Caldas o transformador BÁSICA DE
POCOS CALDAS
monofásico - TR2 - 345/138 kV - FRONTEIRA
3x50 MVA por outro de 3x50 MVA.

TOTAL ----- 3.779.811,79 ----- ----- -----

I.6 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-006 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase B
e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.6.1 Substituir na SE Ivaiporã a fase 36 1.982.678,03 BPR RMELP REDE
B e C do reator monofásico - RIA1 - BÁSICA
750 kV - 2x110 MVAr por outra fase
B e C de 2x110 MVAr. Parcela de
IVAIPORA RAP referente à troca da fase B e C
do reator RIA1. Não excluir a
receita de O&M antiga até a
entrada das três fases do
equipamento.

TOTAL ----- 1.982.678,03 ----- ----- -----
I.7 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-007 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase A
do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.7.1 Substituir na SE Ivaiporã a fase 36 991.339,01 BPR RMELP REDE
A do reator monofásico - RIA2 - 750 BÁSICA
kV - 1x110 MVAr por outra fase A
de 1x110 MVAr. Parcela de RAP
IVAIPORA
referente à troca da fase 'A' do
reator RIA2. Não excluir a receita
de O&M antiga até a entrada das
três fases do equipamento.

TOTAL ----- 991.339,01 ----- ----- -----
I.8 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-008 - Melhoria na SE Campos - substituição da fase A e B do reator
monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.8.1 Substituir na SE Campos a fase 35 833.712,30 BPR RMELP REDE
A e B do reator monofásico - RT5 - BÁSICA
345 kV - 2x20 MVAr por outra fase
A e B de 2x20 MVAr. Parcela de RAP
CAMPOS
referente à troca da fase A e B do
reator RT5. Não excluir a receita de
O&M antiga até a entrada das três
fases do equipamento.

TOTAL ----- 833.712,30 ----- ----- -----
I.9 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-009 - Melhoria na SE Bras. Sul - substituição do
transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.9.1 Substituir na SE Bras. Sul o 35 4.735.591,00 BPR RMELP REDE
transformador monofásico - TR6 - BÁSICA
BRAS. SUL
345/230 kV - 3x75 MVA por outro
de 3x75 MVA.

TOTAL ----- 4.735.591,00 ----- ----- -----
I.10 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-010 - Melhoria na C. Paulista - substituição do transformador
monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.10.1 Substituir na SE C. Paulista o 35 5.048.489,35 BPR RMELP REDE
transformador monofásico - TR57 - BÁSICA DE
500/138 kV - 3x83,33 MVA por FRONTEIRA
outro de 3x83,33 MVA. As
C. PAULISTA
desativações associadas a esta
substituição devem atender ao
disposto no Módulo 9 do PRORET.
Foi considerada receita adicional

de O&M para o novo
equipamento.

TOTAL ----- 5.048.489,35 ----- ----- -----
I.11 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-011 - Melhoria na SE C. Paulista - substituição do
transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.11.1 Substituir na SE C. Paulista o 36 5.048.489,35 BPR RMELP REDE
transformador monofásico - TR59 - BÁSICA DE
500/138 kV - 3x83,33 MVA por FRONTEIRA
outro de 3x83,33 MVA. As
desativações associadas a esta
C. PAULISTA
substituição devem atender ao
disposto no Módulo 9 do PRORET.
Foi considerada receita adicional

de O&M para o novo
equipamento.

TOTAL ----- 5.048.489,35 ----- ----- -----
I.12 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-012 - Melhoria na SE C. Paulista - substituição do
transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.12.1 Substituir na SE C. Paulista o 36 1.682.829,78 BPR RMELP REDE
transformador monofásico reserva BÁSICA DE
- TRR1 - 500/138 kV - 1x83,33 MVA FRONTEIRA
por outro de 1x83,33 MVA. As
desativações associadas a esta
C. PAULISTA
substituição devem atender ao
disposto no Módulo 9 do PRORET.
Foi considerada receita adicional

de O&M para o novo
equipamento.

TOTAL ----- 1.682.829,78 ----- ----- -----

I.13 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-013 - Melhoria na SE Campinas - substituição do
transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.13.1 Substituir na SE Campinas o 36 7.459.328,71 BPR RMELP REDE
transformador monofásico - TR51 - BÁSICA
500/345 kV - 3x186,66 MVA por
outro de 3x186,66 MVA. As
CAMPINAS desativações associadas a esta
substituição devem atender ao
disposto no Módulo 9 do PRORET.
Foi considerada receita adicional
de O&M para o novo equipamento.

TOTAL ----- 7.459.328,71 ----- ----- -----
I.14 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-014 - Melhoria na SE Samambaia - substituição da fase
A e B do transformador TR2, 500/345 kV, 2x350 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.14.1 Substituir na SE Samambaia a 35 3.577.650,28 BPR RMELP REDE
fase A e B do autotransformador BÁSICA
monofásico - TR2 - 500/345 kV -
2x350 MVA por outra fase A e B de
2x350 MVA. Parcela de RAP
SAMAMBAIA
referente à troca das fases A e B do
banco de autotransformadores
TR2. Não excluir a receita de O&M
antiga até a entrada das três fases
do equipamento.

TOTAL ----- 3.577.650,28 ----- ----- -----
I.15 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-015 - Melhoria na SE Barro Alto - substituição do transformador
reserva TRR1, 230/69 kV, 1x17 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata

PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.15.1 Substituir na SE Barro Alto o 34 701.139,00 BPR RMELP REDE
transformador monofásico reserva BÁSICA DE
BARRO ALTO
- TRR1 - 230/69 kV - 1x17 MVA por FRONTEIRA
outro de 1x17 MVA.

TOTAL ----- 701.139,00 ----- ----- -----
I.16 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição da fase C
do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.16.1 Substituir na SE Itaberá a 36 973.365,31 BPR RMELP REDE
fase C do reator monofásico - RIV2 BÁSICA
- 750 kV - 1x110 MVAr por outra
fase C de 1x110 MVAr. Parcela de
ITABERA
RAP referente à troca da fase C do
reator RIV2. Não excluir a receita
de O&M antiga até a entrada das
três fases do equipamento.

TOTAL ----- 973.365,31 ----- ----- -----
I.16 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição da fase A
do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA DA TIPO DA TIPO DE

EDIFICAÇÃO OBRA RAP (R$) USUÁRIO
RAP (ANOS) RAP INVEST.
I.14.1 Substituir na SE Itaberá a fase A do
reator monofásico - RIV2 - 750 kV - 1x110
REDE

ITABERA MVAr por outra fase A de 1x110 MVAr. 36 973.365,31 RMELP BPR
BÁSICA
Parcela de RAP referente à troca da fase A
do reator RIV2. Não excluir a receita de

O&M antiga até a entrada das três fases do
equipamento.

TOTAL ----- 973.365,31 ----- -----
(*) A partir da data de publicação da Resolução Autorizativa n° 11.449, de 2022, no D.O.U.
(Redação dada pela REA ANEEL 15.140, de 12.03.2024)
I.17 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-017 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase
A e B do transformador TR5, 750/345 kV, 2x500 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.17.1 Substituir na SE Tijuco Preto a 35 6.098.114,44 BPR RMELP REDE
fase A e B do autotransformador BÁSICA
monofásico - TR5 - 750/345 kV -
2x500 MVA por outra fase A e B de
TIJUCO PRETO 2x500 MVA. Parcela de RAP referente
à troca da fase A B do
autotransformador TR5. Não excluir a
receita de O&M antiga até a entrada
das três fases do equipamento.

TOTAL ----- 6.098.114,44 ----- ----- -----
I.18 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-018 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase
A e B do transformador TR4, 750/345 kV, 2x500 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.18.1 Substituir na SE Tijuco Preto a 35 6.707.352,72 BPR RMELP REDE
fase A e B do transformador BÁSICA
monofásico - TR4 - 750/345 kV -
2x500 MVA por outra fase A e B de
TIJUCO PRETO 2x350 MVA. Parcela de RAP referente
à troca da fase A e B do
transformador TR4. Não excluir a
receita de O&M antiga até a entrada
das três fases do equipamento.

TOTAL ----- 6.707.352,72 ----- ----- -----

I.19 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-019 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição do
transformador regulador TREGR1, 500/69 kV, 1x550 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.19.1 Substituir na SE Tijuco Preto 35 2.609.848,77 BPR RMELP REDE
o transformador regulador reserva BÁSICA
TIJUCO PRETO
- TREGR1 - 500/69 kV - 1x550 MVA
por outra fase A de 1x550 MVA.

TOTAL ----- 2.609.848,77 ----- ----- -----
I.20 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-020 - Melhorias na SE Tijuco Preto - substituição do
transformador reserva TRR1, 750/500 kV, 1x550 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.20.1 Substituir na SE Tijuco Preto 35 4.034.382,63 BPR RMELP REDE
o transformador monofásico BÁSICA
TIJUCO PRETO
reserva - TRR1 - 750/500 kV - 1x550
MVA por outro de 1x550 MVA.

TOTAL ----- 4.034.382,63 ----- ----- -----
I.21 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-021 - Melhoria na SE Tijuco Preto - substituição da fase
B do transformador TR6, 750/345 kV, 1x500 MVA
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.21.1 Substituir na SE Tijuco Preto 35 2.108.025,14 BPR RMELP REDE
TIJUCO PRETO a fase B do autotransformador BÁSICA
monofásico - TR7 - 750/345 kV -

1x500 MVA por outra fase B de
1x500 MVA.

TOTAL ----- 2.108.025,14 ----- ----- -----
I.22 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-022 - Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do
banco de capacitores BC1B, 138 kV, 100MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.22.1 Substituir na SE Jacarepaguá 21 403.019,08 BPR RMELP DITLIGHT
o banco de capacitores de
JACAREPAGUA
derivação - BC1B - 138 kV - 100
MVAr por outro de 100 MVAr.

TOTAL ----- 403.019,08 ----- ----- -----
I.23 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-023 - Melhoria na SE Jacarepagua - substituição do
banco de capacitores BC1A, 138 kV, 100 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.23.1 Substituir na SE Jacarepaguá 21 403.019,08 BPR RMELP DITLIGHT
o banco de capacitores de
JACAREPAGUA
derivação - BC1A - 138 kV - 100
MVAr por outro de 100 MVAr.

TOTAL ----- 403.019,08 ----- ----- -----
I.24 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-024 - Melhoria na SE Jacarepagua -
substituição do reator trifásico RT2, 13.8 kV, 30 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.24.1 Substituir na SE Jacarepaguá 36 764.810,75 BPR RMELP REDE
JACAREPAGUA o reator trifásico - RT2 - 13.8 kV - BÁSICA DE
30 MVAr por outro de 30 MVAr. FRONTEIRA

TOTAL ----- 764.810,75 ----- ----- -----
I.25 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-025 - Melhoria ne SE Ivaiporã - substituição da fase C
do reator RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.25.1 Substituir na SE Ivaiporã a 36 1.009.935,29 BPR RMELP REDE
fase C do reator monofásico - RIA2 BÁSICA
- 750 kV - 1x110 MVAr por outra
fase C de 1x110 MVAr. Parcela de
IVAIPORA
RAP referente à troca da fase C do
reator RIA2. Não excluir a receita
de O&M antiga até a entrada das
três fases do equipamento.

TOTAL ----- 1.009.935,29 ----- ----- -----
I.26 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-026 - Melhoria na SE Foz do Iguaçu (60Hz) -
substituição da fase B do reator RT2, 750 kV, 1x110 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.26.1 Substituir na SE F. Iguaçu 36 1.009.935,29 BPR RMELP DITITAIPU
(60Hz) a fase B do reator monofásico
- RT2 - 750 kV - 1x110 MVAr por outra
fase B de 1x110 MVAr. Parcela de RAP
F.IGUACU 60HZ
referente à troca da fase B do reator
RT2. Não excluir a receita de O&M
antiga até a entrada das três fases do
equipamento.

TOTAL ----- 1.009.935,29 ----- ----- -----

I.27 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-027 - Melhora na SE Tijuco Preto - substituição da
fase C do reator RIATP3, 750 kV, 1x110 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: Imediata
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 1
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.27.1 Substituir na SE Tijuco Preto 36 611.829,62 BPR RMELP REDE
a fase C do reator monofásico - BÁSICA
RIATP3 - 750 kV - 1x110 MVAr por
outra fase C de 1x110 MVAr.
TIJUCO PRETO Parcela de RAP referente à troca da
fase C do reator RIATP3. Não
excluir a receita de O&M antiga até
a entrada das três fases do
equipamento.

TOTAL ----- 611.829,62 ----- ----- -----
I.28 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-047 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição
do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2025
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.28.1 Substituir na SE Araraquara 36 1.961.818,73 BPR RMELP REDE
ARARAQUARA FUR o reator monofásico - RTPC - BÁSICA
FURNAS 500 kV - 3x24,4667 MVAr por outro
de 3x24,4667 MVAr.

TOTAL ----- 1.961.818,73 ----- ----- -----
I.29 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-048 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição
do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2025
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.29.1 Substituir na SE Araraquara 36 1.961.818,73 BPR RMELP REDE
ARARAQUARA FUR o reator monofásico - RMR1 - BÁSICA
FURNAS 500 kV- 3x24,4667 MVAr por outro
de 3x24,4667 MVAr.

TOTAL ----- 1.961.818,73 ----- ----- -----
I.30 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-049 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição
do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2025
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.30.1 Substituir na SE Araraquara 36 1.961.818,73 BPR RMELP REDE
ARARAQUARA FUR o reator monofásico - RMR2 - BÁSICA
FURNAS 500 kV - 3x24,4667 MVAr por outro
de 3x24,4667 MVAr.

TOTAL ----- 1.961.818,73 ----- ----- -----
I.31 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-050 - Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição
do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2025
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 60
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.31.1 Substituir na SE Araraquara 36 1.961.818,73 BPR RMELP REDE
ARARAQUARA FUR o reator monofásico - RTCA - BÁSICA
FURNAS 500 kV - 3x24,5 MVAr por outro de
3x24,5 MVAr.

TOTAL ----- 1.961.818,73 ----- ----- -----
I.32 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-058 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.32.1 Substituição completa do 20 9.899.697,32 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIAIV1 BÁSICA
de 1056 Mvar, localizado na saída
IVAIPORA
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C1, por outro de
características similares.

I.32.2 Substituição completa do 20 9.899.697,32 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIAIV1 BÁSICA
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C1, por outro de
características similares.

TOTAL ----- 19.799.394,64 ----- ----- -----
I.33 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-059 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.33.1 Substituição completa do 20 9.899.697,32 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIAIV2 BÁSICA
de 1056 Mvar, localizado na saída
IVAIPORA
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C2, por outro de
características similares.

I.33.2 Substituição completa do 20 9.899.697,32 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIAIV2 BÁSICA
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C2, por outro de
características similares.

TOTAL ----- 19.799.394,64 ----- ----- -----
I.34 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: t2022-060 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.34.1 Substituição completa do 20 9.899.697,32 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIAIV3 BÁSICA
de 1056 Mvar, localizado na saída
IVAIPORA
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C3, por outro de
características similares.

I.34.2 Substituição completa do 20 9.899.697,32 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIAIV3 BÁSICA
de 1056 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Ivaiporã -
Itaberá C3, por outro de
características similares.

TOTAL ----- 19.799.394,64 ----- ----- -----
I.35 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-061 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.35.1 Substituição completa do 20 10.347.155,29 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIATP1 BÁSICA
de 1242 Mvar, localizado na saída
ITABERA
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C1, por outro de
características similares.

I.35.2 Substituição completa do 20 10.347.155,29 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIATP1 BÁSICA
de 1242 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C1, por outro de
características similares.

TOTAL ----- 20.694.310,58 ----- ----- -----

I.36 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-062 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.36.1 Substituição completa do 20 10.347.155,29 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIATP2 BÁSICA
de 1242 Mvar, localizado na saída
ITABERA
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C2, por outro de
características similares.

I.36.2 Substituição completa do 20 10.347.155,29 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIATP2 BÁSICA
de 1242 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C2, por outro de
características similares.

TOTAL ----- 20.694.310,58 ----- ----- -----
I.37 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-063 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 48
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.37.1 Substituição completa do 20 10.347.155,29 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIATP3 BÁSICA
de 1242 Mvar, localizado na saída
ITABERA
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C3, por outro de
características similares.

I.37.2 Substituição completa do 20 10.347.155,29 ORÇAMENTO RMELP REDE
banco de capacitores série BSIATP3 BÁSICA
de 1242 Mvar, localizado na saída
de linha da LT 765kV Itaberá -
Tijuco Preto C3, por outro de
características similares.

TOTAL ----- 20.694.310,58 ----- ----- -----

I.38 Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2022-064 - Melhoria-SE Itabera-Substituição da fase A e reparo da fase
B do banco de reatores RT1 765kV.
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2021
DATA DE NECESSIDADE: 31/12/2023
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 36
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente
VIGÊNCIA
TIPO DO TIPO DA

EDIFICAÇÃO OBRA DA RAP RAP (R$) USUÁRIO
INVESTIMENTO RAP
(ANOS)

I.38.1 Substituição da fase A e 36 1.915.909,23 BPR RMELP REDE
reparo da fase B do banco de BÁSICA
reatores RT1.
ITABERA
Substituição da fase A e da fase B
do banco de reatores RT1.

(Redação dada pelo DSP
SCE/ANEEL 1.413, de 12.05.2025)

TOTAL ----- 1.915.909,23 ----- ----- -----
(Redação dada pela REA ANEEL 13.115, de 22.11.2022)

ANEXO II
Prazos para execução dos reforços em instalações de transmissão de energia elétrica.
II.1 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-001 - Melhoria na SE Vitória - substituição da
fase A do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 8

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 9 12

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 8 3
4.4 Licença de Instalação LI 10 7
4.6 Licença de Operação LO 11 24
5.0 Projeto Executivo 22 12

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 20 2
6.3 Cabos e Condutores 22 2
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 22 11

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 33 3

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 33 3
8.3 Equipamentos Principais 34 2
9.0 Comissionamento 35 1

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---
II.2 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-002 - Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização
do transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 8

2.0 Assinatura de Contratos --- ---

2.1 Estudos, projetos, construção 9 12

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 8 3
4.4 Licença de Instalação LI 10 7
4.6 Licença de Operação LO 11 24
5.0 Projeto Executivo 22 12

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 20 2
6.3 Cabos e Condutores 22 2
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 22 11

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 33 3

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 33 3
8.3 Equipamentos Principais 34 2
9.0 Comissionamento 35 1

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---
II.3 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-003 - Melhoria na SE Poços de Caldas -
substituição do transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 8

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 8 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 8 5
4.4 Licença de Instalação LI 13 10
5.0 Projeto Executivo 14 18

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 17 2
6.3 Cabos e Condutores 18 4
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 16 15

7.0 Obras Civis --- ---

7.1 Canteiro de Obras 23 1
7.2 Fundações 23 10

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 23 13
8.3 Equipamentos Principais 23 13
9.0 Comissionamento 29 7

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---
II.4 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-004 - Melhoria na SE Poços de Caldas -
substituição da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 8

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 8 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 8 5
4.4 Licença de Instalação LI 13 10
5.0 Projeto Executivo 14 18

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 17 2
6.3 Cabos e Condutores 18 4
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 16 15

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 23 1
7.2 Fundações 23 10

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 23 13
8.3 Equipamentos Principais 23 13
9.0 Comissionamento 29 7

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---

II.5 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-005 - Melhorias na SE Poços de Caldas -
substituição do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 8

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 8 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 8 5
4.4 Licença de Instalação LI 13 10
5.0 Projeto Executivo 14 18

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 17 2
6.3 Cabos e Condutores 18 4
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 16 15

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 23 1
7.2 Fundações 23 10

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 23 13
8.3 Equipamentos Principais 23 13
9.0 Comissionamento 29 7

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---
II.6 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-006 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição
da fase B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 9

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 10 7

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---

4.2 EIA/RIMA ou RAS 10 5
4.4 Licença de Instalação LI 15 13
5.0 Projeto Executivo 18 19

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 17 2
6.3 Cabos e Condutores 19 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 19 14

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 28 1
7.2 Fundações 29 8

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 30 7
8.3 Equipamentos Principais 30 7
9.0 Comissionamento 31 5

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---
II.7 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-007 - Melhoria na SE Ivaiporã - substituição
da fase A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 9

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 10 7

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 10 5
4.4 Licença de Instalação LI 15 13
5.0 Projeto Executivo 18 19

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 17 2
6.3 Cabos e Condutores 19 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 19 14

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 28 1
7.2 Fundações 29 8

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 30 7
8.3 Equipamentos Principais 30 7
9.0 Comissionamento 31 5

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---
II.8 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-008 - Melhoria na SE Campos - substituição
da fase A e B do reator monofásico RT5, 345 kV, 2x20 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 8

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 9 12

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 8 3
4.4 Licença de Instalação LI 10 7
4.6 Licença de Operação LO 11 24
5.0 Projeto Executivo 22 12

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 20 2
6.3 Cabos e Condutores 22 2
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 22 11

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 33 3

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 33 3
8.3 Equipamentos Principais 34 2
9.0 Comissionamento 35 1

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---

II.9 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-009 - Melhoria na SE Bras. Sul - substituição
do transformador monofásico TR6, 345/230 kV, 3x75 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 10

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 11 12

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 11 6
4.4 Licença de Instalação LI 17 13
5.0 Projeto Executivo 23 37

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 23 2
6.3 Cabos e Condutores 26 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 23 20

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 36 1
7.2 Fundações 37 12

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 48 8
8.3 Equipamentos Principais 48 12
9.0 Comissionamento 49 11

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.10 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-010 - Melhoria na C. Paulista - substituição
do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 10

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 11 12

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 11 6
4.4 Licença de Instalação LI 17 13

5.0 Projeto Executivo 23 37

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 23 2
6.3 Cabos e Condutores 26 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 23 20

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 36 1
7.2 Fundações 37 12

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 48 8
8.3 Equipamentos Principais 48 12
9.0 Comissionamento 49 11

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.11 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-011 - Melhoria na SE C. Paulista - substituição
do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 10

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 11 12

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 11 6
4.4 Licença de Instalação LI 17 13
5.0 Projeto Executivo 23 37

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 23 2
6.3 Cabos e Condutores 26 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 23 20

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 36 1
7.2 Fundações 37 12

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 48 8

8.3 Equipamentos Principais 48 12
9.0 Comissionamento 49 11

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.12 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-012 - Melhoria na SE C. Paulista - substituição
do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 10

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 11 12

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 11 6
4.4 Licença de Instalação LI 17 13
5.0 Projeto Executivo 23 37

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 23 2
6.3 Cabos e Condutores 26 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 23 20

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 36 1
7.2 Fundações 37 12

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 48 8
8.3 Equipamentos Principais 48 12
9.0 Comissionamento 49 11

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.13 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-013 - Melhoria na SE Campinas - substituição
do transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

1.0 Projeto Básico 1 10

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 11 12

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 11 6
4.4 Licença de Instalação LI 17 13
5.0 Projeto Executivo 23 37

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 23 2
6.3 Cabos e Condutores 26 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 23 20

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 36 1
7.2 Fundações 37 12

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 48 8
8.3 Equipamentos Principais 48 12
9.0 Comissionamento 49 11

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.14 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-014 - Melhoria na SE Samambaia -
substituição da fase A e B do transformador TR2, 500/345 kV, 2x350 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.15 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-015 - Melhoria na SE Barro Alto - substituição
do transformador reserva TRR1, 230/69 kV, 1x17 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---

12.0 Operação Comercial 1 ---
II.16 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição da fase C do
reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.16 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-016 - Melhoria na SE Itaberá - substituição
da fase A do reator monofásico RIV2, 750 kV, 1x110 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
(*) A partir da data de publicação da Resolução Autorizativa n° 11.449, de 2022, no D.O.U.
(Redação dada pela REA ANEEL 15.140, de 12.03.2024)
II.17 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-017 - Melhoria na SE Tijuco Preto -
substituição da fase A e B do transformador TR5, 750/345 kV, 2x500 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.18 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-018 - Melhoria na SE Tijuco Preto -
substituição da fase A e B do transformador TR4, 750/345 kV, 2x500 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---

II.19 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-019 - Melhoria na SE Tijuco Preto -
substituição do transformador regulador TREGR1, 500/69 kV , 1x550 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.20 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-020 - Melhorias na SE Tijuco Preto -
substituição do transformador reserva TRR1, 750/500 kV, 1x550 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.21 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-021 - Melhoria na SE Tijuco Preto -
substituição da fase B do transformador TR6, 750/345 kV, 1x500 MVA
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.22 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-022 - Melhoria na SE Jacarepagua -
substituição do banco de capacitores BC1B, 138 kV, 100MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.23 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-023 - Melhoria na SE Jacarepagua -
substituição do banco de capacitores BC1A, 138 kV, 100 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---

II.24 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-024 - Melhoria na SE Jacarepagua -
substituição do reator trifásico RT2, 13.8 kV, 30 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.25 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-025 - Melhoria ne SE Ivaiporã - substituição
da fase C do reator RIA2, 750 kV, 1x110 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.26 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-026 - Melhoria na SE Foz do Iguaçu (60Hz) -
substituição da fase B do reator RT2, 750 kV, 1x110 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.27 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-027 - Melhora na SE Tijuco Preto -
substituição da fase C do reator RIATP3, 750 kV, 1x110 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 1 ---
II.28 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-047 - Melhoria na SE Araraquara FUR -
Substituição do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 10

2.0 Assinatura de Contratos --- ---

2.1 Estudos, projetos, construção 11 8

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 11 6
4.4 Licença de Instalação LI 17 13
5.0 Projeto Executivo 19 42

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 22 2
6.3 Cabos e Condutores 24 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 21 20

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 30 1
7.2 Fundações 31 25

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 33 27
8.3 Equipamentos Principais 33 27
9.0 Comissionamento 38 23

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.29 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-048 - Melhoria na SE Araraquara FUR -
Substituição do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 10

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 11 8

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 11 6
4.4 Licença de Instalação LI 17 13
5.0 Projeto Executivo 19 42

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 22 2
6.3 Cabos e Condutores 24 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 21 20

7.0 Obras Civis --- ---

7.1 Canteiro de Obras 30 1
7.2 Fundações 31 25

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 33 27
8.3 Equipamentos Principais 33 27
9.0 Comissionamento 38 23

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.30 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-049 - Melhoria na SE Araraquara FUR -
Substituição do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 10

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 11 8

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 11 6
4.4 Licença de Instalação LI 17 13
5.0 Projeto Executivo 19 42

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 22 2
6.3 Cabos e Condutores 24 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 21 20

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 30 1
7.2 Fundações 31 25

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 33 27
8.3 Equipamentos Principais 33 27
9.0 Comissionamento 38 23

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---

II.31 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-050 - Melhoria na SE Araraquara FUR -
Substituição do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 10

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 11 8

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 11 6
4.4 Licença de Instalação LI 17 13
5.0 Projeto Executivo 19 42

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 22 2
6.3 Cabos e Condutores 24 5
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 21 20

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 30 1
7.2 Fundações 31 25

8.0 Montagem --- ---
8.2 Cabos e Condutores 33 27
8.3 Equipamentos Principais 33 27
9.0 Comissionamento 38 23

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 60 ---
II.32 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-058 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 6

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 7 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 7 6
4.4 Licença de Instalação LI 13 12
5.0 Projeto Executivo 13 35

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 13 1
6.2 Estruturas 13 27
6.3 Cabos e Condutores 13 27
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 28
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 13 28

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 25 2
7.2 Fundações 27 13

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 27 21
8.2 Cabos e Condutores 27 21
8.3 Equipamentos Principais 27 21
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 27 21
9.0 Comissionamento 33 15

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 48 ---
II.33 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-059 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 6

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 7 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 7 6
4.4 Licença de Instalação LI 13 12
5.0 Projeto Executivo 13 35

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 13 1
6.2 Estruturas 13 27
6.3 Cabos e Condutores 13 27
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 28
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 13 28

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 25 2
7.2 Fundações 27 13

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 27 21
8.2 Cabos e Condutores 27 21
8.3 Equipamentos Principais 27 21
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 27 21
9.0 Comissionamento 33 15

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 48 ---
II.34 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: t2022-060 - Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da
compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 6

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 7 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 7 6
4.4 Licença de Instalação LI 13 12
5.0 Projeto Executivo 13 35

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 13 1
6.2 Estruturas 13 27
6.3 Cabos e Condutores 13 27
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 28
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 13 28

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 25 2
7.2 Fundações 27 13

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 27 21
8.2 Cabos e Condutores 27 21

8.3 Equipamentos Principais 27 21
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 27 21
9.0 Comissionamento 33 15

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 48 ---
II.35 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-061 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 6

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 7 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 7 6
4.4 Licença de Instalação LI 13 12
5.0 Projeto Executivo 13 35

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 13 1
6.2 Estruturas 13 27
6.3 Cabos e Condutores 13 27
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 28
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 13 28

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 25 2
7.2 Fundações 27 13

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 27 21
8.2 Cabos e Condutores 27 21
8.3 Equipamentos Principais 27 21
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 27 21
9.0 Comissionamento 33 15

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 48 ---

II.36 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-062 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 6

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 7 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 7 6
4.4 Licença de Instalação LI 13 12
5.0 Projeto Executivo 13 35

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 13 1
6.2 Estruturas 13 27
6.3 Cabos e Condutores 13 27
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 28
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 13 28

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 25 2
7.2 Fundações 27 21

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 27 21
8.2 Cabos e Condutores 27 21
8.3 Equipamentos Principais 27 21
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 27 21
9.0 Comissionamento 33 15

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 48 ---
II.37 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-063 - Melhoria-SE Itaberá-Substituição da
compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO
1.0 Projeto Básico 1 6

2.0 Assinatura de Contratos --- ---

2.1 Estudos, projetos, construção 7 6

4.0 Licenciamento Ambiental --- ---
4.2 EIA/RIMA ou RAS 7 6
4.4 Licença de Instalação LI 13 12
5.0 Projeto Executivo 13 35

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 13 1
6.2 Estruturas 13 27
6.3 Cabos e Condutores 13 27
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 28
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 13 28

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 25 2
7.2 Fundações 27 13

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 27 21
8.2 Cabos e Condutores 27 21
8.3 Equipamentos Principais 27 21
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 27 21
9.0 Comissionamento 33 15

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 48 ---
II.38 Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2022-064 - Melhoria-SE Itabera-Substituição das
fases A e B do banco de reatores RT1 765kV.
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
11.0 Desenvolvimento Geral --- ---
12.0 Operação Comercial 36 ---
(Redação dada pela REA ANEEL 13.115, de 22.11.2022)