REA - RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA 5834/2016
Tipo de documento: texto_integral
Ementa: Autoriza a Copel Geração e Transmissão S.A a implantar reforços em instalações de transmissão na Subestação Apucarana, bem como, estabelece os valores das parcelas da Receita Anual Permitida e o cronograma para a entrada em operação comercial.
Assunto: Autorização
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2016-05-23
Autor: ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.834, DE 17 DE MAIO DE 2016
Autoriza a Copel Geração e Transmissão S.A.,
Contrato de Concessão no 060/2001, a implantar
reforços na Subestação Apucarana, sob sua
responsabilidade, e estabelece os valores das
correspondentes parcelas da Receita Anual Permitida.
Texto Original
Voto
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto
no artigo 17 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, no artigo 8o da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, no
artigo 12 do Decreto no 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos artigos 6o, § 1o, e 7o, inciso II, do Decreto
no 2.655, de 2 de julho de 1998, nas Resoluções Normativas no 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, no
4o, no no

artigo inciso IV, Anexo I, do Decreto 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Resolução Normativa
643, de 16 de dezembro de 2014, bem como o que consta dos Processos no 48500.003840/2015-12, resolve:
Art. 1o Autorizar a Copel Geração e Transmissão S.A., Contrato de Concessão no 060/2001, a
implantar os reforços em instalação de transmissão de energia elétrica sob sua responsabilidade descritos
no Anexo I.
Art. 2o Estabelecer, no Anexo I, os valores das parcelas de Receita Anual Permitida – RAP e,
no Anexo II, o cronograma para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão de energia
1o.
elétrica de que trata o art.
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ROMEU DONIZETE RUFINO

FL. 2 de 3
ANEXO I
I.1 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2016-021 - SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES
DE 30 Mvar EM 138 kV
DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2015
PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 24
PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente

EDIFICAÇÃO OBRA VIGÊNCIA RAP (R$) TIPO DA USUÁRIO
DA RAP RAP
(ANOS)

I.1.1 MÓDULO DE INFRA- 31 28.494,44 RBNIA REDE BÁSICA
ESTRUTURA DE MANOBRA, 138KV,
APUCARANA BD4, PARA INSTALAÇÃO DE UM
BANCO DE CAPACITORES DE 30
Mvar NA SE APUCARANA.

I.1.2 INSTALAÇÃO DE UM BANCO 20 418.161,53 RCDMA DITCOPELDE CAPACITORES DERIVAÇÃO DE DIS
30 Mvar NO 138KV DA SE
APUCARANA.

I.1.3 CONEXÃO DE CAPACITOR 21 386.422,22 RCDMA DITCOPELDERIVAÇÃO, 138KV, BD4 DIS

I.1.4 SUBSTITUIÇÃO DO 33 28.826,34 RCDMA DITCOPELDISJUNTOR NA INTERLIGAÇÃO DE DIS
BARRAS DE 138KV, BD4, PARA
INSTALAÇÃO DE BANCO DE
CAPACITORES NA SE APUCARANA.

TOTAL ----- 861.904,53 ----- -----

FL. 3 de 3
ANEXO II
Prazos para execução dos reforços em instalações de transmissão de energia elétrica.
II.1 - Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2016-021 - SE APUCARANA - BANCO DE
CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV
MARCOS PRAZO (MESES)
INÍCIO (*) DURAÇÃO

2.0 Assinatura de Contratos --- ---
2.1 Estudos, projetos, construção 0 7
5.0 Projeto Executivo 8 15

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- ---
6.1 Pedido de Compra 8 12
6.2 Estruturas 9 4
6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 8 10
6.5 Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 8 7
6.6 Painel de Proteção, controle e automação 18 4

7.0 Obras Civis --- ---
7.1 Canteiro de Obras 21 1
7.2 Fundações 16 1

8.0 Montagem --- ---
8.1 Estruturas 19 1
8.3 Equipamentos Principais 20 1
8.4 Demais Equipamentos 20 2
8.5 Painel de Proteção, controle e automação 19 3
9.0 Comissionamento 23 1

10.0 Desenvolvimento Físico --- ---
12.0 Operação Comercial 24 ---