Desarrollo de un sistema computacional dirigido a la planificación y programación de actividades de la cadena de suministro
Autor: Ortiz Mayorquín,  Adriana Vanessa
Asesor: Correa Espinal, Alexander Alberto (Thesis advisor)
Fecha: 2009
Programa: Bogotá - Medicina -Fisioterapia
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: El siguiente trabajo presenta una revisión de estudios relacionados con la apropiación y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S) en las empresas del sector manufacturero de la ciudad de Medellín y la problemática asociada con los altos costos de licenciamiento e implementación de las mismas. Ante la situación anteriormente mencionada, propone como solución a esta problemática el desarrollo de una herramienta que sirva de soporte para el procesamiento de datos y la toma acertada de decisiones en tiempo real. Presenta la justificación de la propuesta y el desarrollo de la misma, dentro de lo que se incluye los componentes, la descripción y la operación. Además, presenta las especificaciones de hardware y software necesarias para el funcionamiento y correcto desempeño de la solución desarrollada. Hace alusión a los resultados obtenidos en una corrida experimental y la validación respectiva. Por último, se obtienen conclusiones y se plantean las recomendaciones pertinentes. / Abstract: This work presents a review of studies related to the ownership and use of Information and Communication Technology (ICT) in companies of the manufacturing sector of the city of Medellin and the problems associated with the high costs of licensing and implementation of them. Given the above situation, it proposed as a solution to this problem, the development of a tool that supports the data processing and correct making decisions in real time. Presents the justification and development of it, into what components are included, the description and operation. It presents the specifications of hardware and software necessary for the operation and performance of the developed solution. Refers to results obtained in an experimental run and the validation. Finally, conclusions are obtained and the recommendations are relevant.

DESARROLLO DE UN SISTEMA COMPUTACIONAL DIRIGIDO A LA PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE SUMINISTRO
ADRIANA VANESSA ORTIZ MAYORQUÍN
SEBASTIÁN VÉLEZ JARAMILLO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN
FACULTAD DE MINAS
MEDELLÍN
2009DESARROLLO DE UN SISTEMA COMPUTACIONAL DIRIGIDO A LA PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE SUMINISTRO
ADRIANA VANESSA ORTIZ MAYORQUÍN
ESTUDIANTE DE PREGRADO INGENIERÍA INDUSTRIAL
SEBASTIÁN VÉLEZ JARAMILLO
ESTUDIANTE DE PREGRADO INGENIERÍA INDUSTRIAL
ASESOR:
ALEXANDER ALBERTO CORREA ESPINAL I.I, M. Sc, Ph.D.
Profesor Asociado
Escuela Ingeniería de la Organización
Facultad de Minas
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE MINAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE LA ORGANIZACIÓN
MEDELLÍN
2009
2DEDICATORIA
Yo, Sebastián dedico este trabajo a Dios y a mi familia. Sin su apoyo y comprensión no
hubiese sido posible.
Yo, Adriana Vanessa Ortiz Mayorquin quisiera dedicar este trabajo a Mi Dios que siempre
ha estado allí, a mi familia que siempre me ha apoyado y a todos los que estuvieron a mi
lado en las buenas y malas cuando los necesite, muchas gracias.
3AGRADECIMIENTOS
Agradecemos la dirección y colaboración del profesor Alexander Correa Espinal en el
desarrollo del presente trabajo. Sin su apoyo no hubiese sido posible lograrlo.
4CONTENIDO
1. OBJETIVOS
1.1. GENERAL
1.2. ESPECÍFICOS
2. RESUMEN
2.1. PALABRAS CLAVE
3. ABSTRACT
3.1. KEYWORDS
4. CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
4.1. METODOLOGÍA
4.2. ALCANCE
4.3. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO
5. CAPÍTULO 2. MARCO CONCEPTUAL-TEÓRICO
5.1. PREVISIÓN - PRONÓSTICOS
5.2. PLANIFICACIÓN AGREGADA
5.3. PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MATERIALES (MRP)
6. CAPÍTULO 3. JUSTIFICACIÓN
6.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
6.2. ALTERNATIVAS EXISTENTES EN EL MERCADO
6.3. SELECCIÓN DEL LENGUAJE Y JUSTIFICACIÓN
6.4. ESTUDIOS RELACIONADOS
7. CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
7.1. COMPONENTES
7.2. DESCRIPCIÓN
7.3. OPERACIÓN
7.4. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
7.5. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
8. CAPÍTULO 5. RESULTADOS
8.1. CORRIDA EXPERIMENTAL
8.2. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS
8.3. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO
9. CAPÍTULO 6. CONSIDERACIONES FINALES
9.1. CONCLUSIONES
9.2. RECOMENDACIONES
10. GLOSARIO
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
5LISTA DE TABLAS
Tabla Pág.
1. Opciones de planificación agregada: ventajas y desventajas……………………………..31
2. Resumen de los tres métodos de planificación agregada más importantes…………….35
3. Planificación de los recursos de materiales (MRP II)………………………………………..51
4. Proveedores y sistemas nacionales de ERPs………………………………………………..57
6LISTA DE FIGURAS
Figura Pág.
1. Descomposición de una serie temporal…………………………………………… 17
2. Método de mínimos cuadrados para hallar la recta más ajustada………………21
3. Distribución alrededor del punto de estimación…………………………………...24
4. Cuatro valores del coeficiente de correlación………………………………………25
5. Una representación de las señales de rastreo……………………………………..26
6. Responsabilidades y planificación de tareas……………………………………… 29
7. Relaciones de la planificación agregada…………………………………………….30
8. Gráfico de la demanda estimada y de la demanda estimada media…………….33
9. Plan agregado por el método del transporte de la programación lineal…………34
10. El proceso de planificación……………………………………………………………37
11. Enfoque típico de la programación marco de
producción en tres estrategias de proceso……………………………………………..38
12. Estructura de producto………………………………………………………………..39
13. Estructura de producto desplazada en el tiempo………………………………….41
14. Relación entre el plan agregado y el plan marco de producción………………..42
15. Plan de necesidades brutas de materiales………………………………………….42
16. Estructura del sistema MRP…………………………………………………………..43
17. Plan de necesidades netas de materiales…………………………………………..44
18. Varios programas que contribuyen al programa de
necesidades brutas de B………………………………………………………………….45
19. Ejemplo de una hoja de planificación MRP…………………………………………45
20. Planificación de las necesidades de bucle cerrado………………………………..49
21. Informes de carga……………………………………………………………………...50
22. Flujo de información de MRP y de la ERP integrado
con otros sistemas de información……………………………………………………….52
723. Cuadrante Mágico de Gartner para suites ERP años 2005-2009………………..55
81. OBJETIVOS
1.1. GENERAL
Revisar el estado del arte de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC’S) en la ciudad de Medellín y su grado de apropiación e implementación en
las PYMES, con el ánimo de sustentar y justificar el desarrollo de un sistema
computacional dirigido a la planificación y programación de actividades de la
cadena de suministro.
1.2. ESPECÍFICOS
• Llevar a cabo una investigación del estado del arte de la apropiación e
implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S) en las
PYMES del sector manufactura en la ciudad de Medellín.
• Hacer una revisión bibliográfica de principales técnicas existentes para desarrollar
pronósticos de demanda, planificación agregada y planificación de las
necesidades de materiales.
• Con base en los resultados obtenidos en dicho estudio, proponer una solución
informática para el problema de la planificación de largo, mediano y corto plazo de
las operaciones de la cadena de suministro en las PYMES del sector de interés.
• Justificar la elección de las técnicas para el desarrollo del sistema computacional o
solución.
• Hacer la correspondiente descripción de la solución desarrollada.
• Describir detalladamente la forma de operación de cada procedimiento
componente del sistema desarrollado.
• Especificar los requerimientos mínimos tanto de hardware como de software para
el correcto funcionamiento y desempeño de la solución desarrollada.
• Justificar la elección del lenguaje de programación escogido para el desarrollo de
la propuesta.
• Ejecutar la solución con una corrida experimental, con el fin de hacer la validación
de los resultados obtenidos.
9• Concluir con respecto al estado de la apropiación de las TIC’S en las empresas del
sector manufactura en la ciudad de Medellín, sobre las técnicas existentes para la
planificación de actividades de la cadena de suministro, con respecto al sistema
desarrollado y sus resultados, y plantear recomendaciones al respecto.
102. RESUMEN
El siguiente trabajo presenta una revisión de estudios relacionados con la apropiación y el
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S) en las empresas del
sector manufacturero de la ciudad de Medellín y la problemática asociada con los altos
costos de licenciamiento e implementación de las mismas. Ante la situación anteriormente
mencionada, propone como solución a esta problemática el desarrollo de una herramienta
que sirva de soporte para el procesamiento de datos y la toma acertada de decisiones en
tiempo real. Presenta la justificación de la propuesta y el desarrollo de la misma, dentro de
lo que se incluye los componentes, la descripción y la operación. Además, presenta las
especificaciones de hardware y software necesarias para el funcionamiento y correcto
desempeño de la solución desarrollada. Hace alusión a los resultados obtenidos en una
corrida experimental y la validación respectiva. Por último, se obtienen conclusiones y se
plantean las recomendaciones pertinentes.
2.1. PALABRAS CLAVES
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S), logística, administración de
operaciones, cadena de suministro, planificación, solución computacional, PYMES.
3. ABSTRACT
This work presents a review of studies related to the ownership and use of Information and
Communication Technology (ICT) in companies of the manufacturing sector of the city of
Medellin and the problems associated with the high costs of licensing and implementation
of them. Given the above situation, it proposed as a solution to this problem, the
development of a tool that supports the data processing and correct making decisions in
real time. Presents the justification and development of it, into what components are
included, the description and operation. It presents the specifications of hardware and
software necessary for the operation and performance of the developed solution. Refers to
results obtained in an experimental run and the validation. Finally, conclusions are
obtained and the recommendations are relevant.
3.1. KEY WORDS
Information and Communication Technologies (ICT), logistics, operations management,
supply chain, planning, software, SME.
114. CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
La competitividad se ha convertido en un objetivo primordial de todas las compañías, en
todos los sectores y de todos los tamaños, debido a que el fenómeno de globalización
exige que éstas, sean más eficientes y eficaces en el manejo de los recursos, tanto de
producción como administración de personal y financieros, incrementando el rendimiento
y mejorando los procedimientos de certificación de la calidad, medio-ambientales, de
salud ocupacional y recientemente aquéllos correspondientes al servicio al cliente.
El avance en la tecnología, los nuevos desarrollos computacionales y las tecnologías de
comunicación, todas resumidas en las tecnologías de información y las comunicaciones
(TIC’S), han permitido que las empresas desarrollen nuevos procedimientos para
administrar sus operaciones, reduciendo costos e incrementando los niveles de flujo de la
información, haciéndolas más dinámicas en la medida en que tienen a su disposición
información en tiempo real para la toma de decisiones.
Actualmente en el mercado, se pueden encontrar sofisticadas herramientas de software
que permiten ejecutar el proceso de planificación de la empresa en todas sus etapas,
desde la planificación de tipo estratégico hasta la planificación táctica y operativa, pero
debido a que su adquisición no es viable en muchas de las empresas colombianas y
específicamente de la ciudad de Medellín y sus alrededores, por los altos costos que
representa (sin tener en cuenta los costos asociados a la implementación, que en muchos
casos llegan a ser cifras más elevadas que el mismo desarrollo de software), nosotros
decidimos desarrollar en el presente trabajo, una solución sencilla pero efectiva para la
problemática del proceso de planificación en la pequeña y mediana empresa en general,
haciendo el respectivo estudio de las alternativas disponibles y las ventajas y desventajas
de cada una de ellas.
Algunas de las soluciones de mayor reconocimiento a nivel mundial de ERP (Enterprise
Resource Planning) son SAP y J. D. Edwards adquirido por la compañía Oracle, la
segunda compañía de software independiente más importante del mundo.
4.1. METODOLOGÍA
En cuanto a la metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo podemos decir
que el primer lugar, consistió en la identificación de una problemática propia de las
empresas colombianas relacionada con el área de estudio de la Ingeniería Industrial,
enfocándonos más en el tema de las operaciones y la logística, por gusto propio. A
continuación, y con la asesoría del director de trabajo de grado, acordamos el enfoque
que se podría dar al desarrollo de la propuesta y el alcance de la misma. Con la temática
plenamente definida, ampliamos los conceptos adquiridos en asignaturas preliminares,
12mediante una revisión de bibliografía concerniente al área de interés y estudios
relacionados que pudieran respaldar y justificar el desarrollo del sistema. Después de ello,
y con la habilidad previamente desarrollada para la programación en lenguaje Visual
Basic [24] bajo entorno de Excel, iniciamos el proceso de programación de la solución
para el problema anteriormente mencionado. Luego de haber desarrollado la solución, se
hizo una validación de los resultados que permitiera concluir sobre los mismos, y por
último, se plantearon y propusieron recomendaciones y conclusiones con respecto a las
metodologías utilizadas, al sistema desarrollado y a la implementación del mismo en la
pequeña y mediana empresa.
4.2. ALCANCE
El alcance del presente trabajo consiste en la identificación de la problemática en el
proceso de planificación de las empresas, su justificación mediante estudios relacionados,
el estudio de las técnicas existentes para el proceso de planificación a medio y corto
plazo, y el desarrollo de un sistema computacional que permita a la pequeña y mediana
empresa de la ciudad y sus alrededores desarrollar dicho proceso, incluyendo los
pronósticos de la demanda, la planificación agregada y la planificación de los
requerimientos de materiales.
4.3. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO
Debido a la necesidad de las empresas de contar con información en tiempo real para la
toma de decisiones en un mundo globalizado y competitivo, el uso de las tecnologías de
información se convierte en una necesidad. Por lo anterior y por los altos cotos que
implica la adquisición e implementación de una solución de tipo comercial para la
pequeña y mediana empresa, se justifica el desarrollo de un sistema computacional para
llevar a cabo el proceso de planificación.
135. CAPÍTULO 2. MARCO CONCEPTUAL-TEÓRICO
5.1. PREVISIÓN - PRONÓSTICOS
Cada día, los directivos de las empresas se enfrentan a la toma decisiones bajo
incertidumbre, con respecto a las ventas, demandas y beneficios esperados. Es por ello,
que las herramientas de previsión ayudan a pronosticar los valores futuros de estos
parámetros de tal forma que se minimicen los riesgos asociados a las operaciones de
fabricación y comercialización de productos y servicios.
A continuación presentamos de forma breve las principales técnicas con las cuales se
pueden preparar, controlar y evaluar la exactitud de una previsión.
¿Qué es la previsión?
Según Heizer y Render “es el arte y la ciencia de predecir acontecimientos futuros”.
Puede comprender elementos tanto subjetivos como objetivos, dentro de los cuales
tenemos las opiniones de personas expertas y modelos matemáticos y estadísticos. Las
previsiones rara vez son perfectas, por ello se deben definir mediciones y valoraciones
para determinar hasta qué punto puede llegar la previsión, es decir, la capacidad o poder
de la misma. Una planificación eficiente, comprende el análisis de las previsiones sobre
las demandas de los productos de la empresa.
5.1.1. Horizontes temporales de la previsión
Hace referencia al horizonte de tiempo futuro. Existen tres tipos de horizontes:
1. Corto plazo: generalmente inferior a tres meses. Considera la planificación de
compras, programación de trabajos, programación de necesidades de mano de
obra, asignación de tareas y planificación de los niveles de producción.
2. Mediano plazo: entre tres meses y tres años. Considera la planificación de ventas,
de la producción, del presupuesto y del flujo de caja, así como para el análisis de
varios planes operativos.
3. Largo plazo: más de tres años. Considera la planificación de nuevos productos,
desembolsos de capital, localización y expansión de instalaciones e investigación
y desarrollo.
Así, podemos concluir que las previsiones de corto plazo serán más exactas que las de
largo y que las técnicas empleadas para cada una de ellas serán de diferentes tipos de
acuerdo a las necesidades.
Otro factor que se debe considerar a la hora de realizar previsiones es la influencia que
tiene el ciclo de vida del producto.
145.1.2. Tipos de previsiones
Existen básicamente tres tipos:
1. Previsiones económicas: dirigidas al ciclo empresarial, predicen las tasas de
interés, masa monetaria, construcción de primeras viviendas y otros indicadores
económicos.
2. Previsiones tecnológicas: hacen referencia a la tasa de progreso tecnológico.
3. Previsiones de demanda: proyecciones de demanda de los productos o servicios
de la empresa. También conocidas como previsiones de ventas, determinan la
producción de la empresa, su capacidad y los sistemas de planificación, y sirven
como inputs de cara a la planificación financiera, de marketing y de personal.
Debido a que nuestro interés se focaliza en el área de operaciones, las previsiones de
demanda, serán nuestro objetivo fundamental.
5.1.3. La importancia estratégica de la previsión
Las previsiones se usan en muchas áreas de la empresa, dentro de las cuales se
encuentran recursos humanos, capacidad y gestión de la cadena de suministro. Recursos
humanos debe planificar los contratos o despidos de trabajadores, incluyendo los planes
de capacitación de los mismos, capacidad debe planificar la utilización de los recursos de
equipos y maquinaria y cadena de suministros debe mantener adecuadas relaciones con
los proveedores.
5.1.4. Etapas del sistema de previsión
1. Determinar la utilización de la previsión.
2. Seleccionar los artículos sobre los cuales se va a realizar la previsión.
3. Determinar el horizonte temporal de la previsión.
4. Seleccionar el o los modelos de previsión.
5. Recoger los datos necesarios para la previsión.
6. Realizar la previsión.
7. Validar e implementar los resultados.
Se deben tener en cuenta además las siguientes consideraciones:
• Rara vez las previsiones son perfectas.
• Se asume estabilidad sostenida del sistema en la mayoría de técnicas.
15• Las previsiones de familias de productos son mejores que las de productos
individuales.
5.1.5. Enfoques de la previsión
• Previsiones cuantitativas: usan modelos matemáticos y estadísticos que utilizan
datos históricos y/o variables causales para determinar la demanda. [29]
• Previsiones cualitativas: incorporan factores tales como la intuición de la persona
que toma las decisiones, emociones, experiencias personales y sistemas de
valores.
Visión de los métodos cualitativos
• Jurado de opinión ejecutiva: consiste en recoger la opinión de un pequeño grupo
de directores cualificados a partir de la cual se establece una estimación conjunta
de la demanda.
• Proposición de personal comercial: se basa en la estimación de las ventas
estimadas por los vendedores.
• Método Delphi: consiste en un proceso de grupo que permite a los expertos
realizar las previsiones.
• Estudio de mercado: requiere información de los clientes o clientes potenciales con
respecto a los planes de compra futuros.
Visión de los métodos cuantitativos
Se pueden agrupar en dos categorías:
1. Modelos de series temporales: utilizan series de datos pasados para hacer la
previsión.
• Enfoque simple
• Medias móviles
• Alisado exponencial
• Proyección de tendencia
2. Modelos asociativos o causales: incorporan variables o factores que pueden influir
sobre la cantidad que se va a predecir.
• Regresión lineal
165.1.6. Descomposición de una serie temporal
Una serie temporal normalmente se puede dividir en cuatro componentes:
1. Tendencia: movimiento gradual de ascenso o descenso de los datos a los
largo del tiempo.
2. Estacionalidad: muestra de datos que se repite cada cierto número de días,
semanas, meses o trimestres.
3. Ciclos: repetición de datos cada cierto número de años, debido a ciclos
económicos, acontecimientos políticos o conflictos internacionales.
4. Variaciones aleatorias: son “chocks” en los datos causados por el azar y
situaciones inusuales.
Figura 1. Descomposición de una serie temporal
La Figura 1 muestra la descomposición de una serie temporal de la demanda de un
producto representada en un período de cuatro años.
5.1.7. Enfoque simple
Supone que la demanda del próximo período es igual a la demanda del último período.
Presenta buena relación costo/beneficio.
5.1.8. Medias móviles
Método que utiliza la media de los n períodos de datos más recientes para hacer la
previsión del período siguiente. Este modelo es útil cuando se puede suponer que las
17demandas del mercado serán estables a lo largo del tiempo. Matemáticamente se puede
expresar como:
Cuando se presenta una tendencia o modelo detectable, se pueden utilizar ponderaciones
para enfatizar más los valores recientes. La elección de las ponderaciones es algo
arbitrario que en cierta medida requiere experiencia. La media móvil ponderada se puede
expresar matemáticamente como:
Tanto las medias móviles simples como la ponderada proporcionan estimaciones
estables. Sin embargo presentan tres problemas:
1. Si se aumenta el número de períodos, se tiene un mejor alisado, pero el
método se vuelve insensible a cambios reales.
2. Las medias móviles no son buenas para captar tendencias.
3. Se requiere un gran número de datos antiguos.
5.1.9. Alisado exponencial
Es un modelo sofisticado de previsión a través de las medias móviles ponderadas.
Necesita un pequeño número de datos. Matemáticamente:
Donde α es una ponderación o constante de alisado que toma valores entre 0 y 1.
La última estimación de la demanda es igual a nuestra antigua estimación, ajustada por
una fracción de la diferencia entre la demanda real del último período y la estimación
antigua.
Habitualmente la constante de alisado se encuentra entre 0,05 y 0,5 para aplicaciones
empresariales. Se puede demostrar que a medida que la constante se aproxima a 1, ésta
da mayor peso a los últimos períodos, mientras que si se acerca a 0, da mayor peso a los
períodos menos recientes. [25]
185.1.10. Selección de la constante de alisado
La selección de una buena constante de alisado garantiza el éxito en las previsiones que
se desarrollen con el modelo de pronósticos.
Se define entonces el error de previsión como:
Error de previsión = demanda – previsión.
Una medida del error global de un modelo de previsión es la desviación absoluta media
(DAM), la cual representa la suma total de los valores absolutos de los errores de
previsión individuales divididos por los n períodos de datos, así:
Algunos software informáticos encuentran automáticamente la mejor constante de alisado
para la cual se minimicen los errores de previsión.
Otra forma de medir el error global de la previsión es el error cuadrático medio (ECM), el
cual es la medida de las diferencias cuadráticas entre los valores previstos y los
observados, así:
5.1.11. Alisado exponencial con ajuste de tendencia
Debido a que el alisado exponencial simple es incapaz de ajustar bien los valores cuando
se presentan tendencias, es necesario plantear otro tipo de modelos que ajusten la
tendencia para mejorar los pronósticos. La idea es calcular una media de los datos
alisada exponencialmente, y luego ajustarla para desfases positivos o negativos en la
tendencia. La nueva fórmula es:
En el alisado exponencial con ajuste de tendencia tanto la media como la tendencia están
alisadas. Por ello, se requieren dos constantes de alisado, alpha para la media y beta
para la tendencia. A continuación se muestra como se calcula la media y la tendencia en
cada período:
19Donde:
Ft = previsión alisada exponencialmente de la serie de datos en el período t.
Tt = tendencia alisada exponencialmente en el período t.
At = demanda real en el período t.
α = constante de alisado para la media.
β = constante de alisado para la tendencia.
Por lo tanto el método para calcular una previsión con ajuste de tendencia es:
1. Calcular Ft.
2. Calcular Tt.
3. Calcular FITt, así: FITt = Ft + Tt.
La constante beta, se comporta de igual forma que la constante alpha.
El alisado simple es también llamado alisado de primer orden, el alisado con ajuste de
tendencia es llamado alisado de segundo orden, y existe el alisado de tercer orden que
incluiría la estimación de efectos de tipo estacional, pero que no mostraremos en el
presente trabajo.
5.1.12. Proyecciones de la tendencia
Es un método de previsión de series temporales que ajusta una línea de tendencia a una
serie de datos históricos, y entonces proyecta la línea hacia el futuro para realizar
previsiones. Solamente tendremos en cuenta el ajuste lineal.
Para ello hacemos uso del enfoque de mínimos cuadrados, mediante el cual se minimizan
las distancias verticales entre la línea ajustada y los puntos reales. Ver Figura 2.
Una línea queda definida con el intercepto con el eje Y y con su pendiente, mediante la
siguiente ecuación:
20Figura 2. Método de mínimos cuadrados para hallar la recta más ajustada.
Donde:
“y con sombrero” es el valor calculado de la variable a predecir.
a = corte en el eje y
b = pendiente de la recta de regresión (velocidad de cambio de y con respecto a x)
x = variable independiente (tiempo)
La estadística ya tiene definidas las ecuaciones mediante las cuales se pueden encontrar
los mejores estimadores del intercepto y la pendiente, así:
Donde:
b = pendiente de la recta de regresión
x = valores conocidos de la variable independiente
y = valores conocidos de la variable dependiente
21= media de los valores de x
= media de los valores de y
n = número de datos u observaciones
Luego de ajustar la línea de tendencia se procede a realizar las previsiones, asignando
valores futuros a la variable x (en este caso el tiempo), para obtener el correspondiente
valor de y (variable dependiente - variable de interés).
Requisitos para el uso de mínimos cuadrados:
1. La relación entre los datos debe ser del tipo lineal. En caso contrario se debe
hacer un análisis curvilíneo.
2. Las previsiones que se desarrollen con estos modelos deben no ser muy
alejadas en su horizonte temporal, debido a la incertidumbre en los
comportamientos futuros de los datos reales.
3. Las desviaciones alrededor de la recta de mínimos cuadrados se supone que
son aleatorias, se distribuyen normalmente con la mayoría de los datos
alrededor de la recta, y sólo un pequeño número se aleja de la misma.
5.1.13. Variaciones estacionales en los datos
Son movimientos regulares ascendentes o descendentes en una serie temporal que están
vinculados a eventos periódicos.
La previsión de serie temporal incluye la determinación de la tendencia de los datos a lo
largo de una serie temporal. La presencia de estacionalidad hace que sean necesarios
ajustes sobre la línea de tendencia de la previsión. La estacionalidad se expresa en
términos de la cantidad en la que difieren los valores reales de los valores medios en la
serie temporal. Los índices estacionales se pueden obtener por distintos métodos
comunes. En el conocido como modelo estacional multiplicativo, los factores estacionales
se multiplican por una estimación de la demanda media para producir una previsión
estacional. La suposición en esta sección es que la tendencia se ha suprimido de los
datos. Los pasos para el cálculo de factores estacionales de valores históricos son:
1. Encontrar la demanda histórica media de cada temporada.
2. Calcular la demanda media a lo largo de todos los períodos.
3. Calcular un índice estacional para cada temporada, dividiendo la demanda
histórica real de ese período entre la demanda media a lo largo de todos los
períodos.
4. Estimar la demanda anual total del año próximo.
225. Dividir la estimación de la demanda anual por el número de estaciones, y
entonces multiplicarla por el índice estacional de ese período. Esto proporciona
la previsión estacional.
5.1.14. Variaciones cíclicas de los datos
Son patrones de los datos que se producen cada varios años. Su pronóstico a partir de
una serie de datos temporal es difícil, debido a que es muy costoso predecir los puntos de
inflexión que indican que está empezando un nuevo ciclo. El mejor camino para predecir
ciclos de negocios es encontrar una variable principal con la que parezca correlacionarse
la serie de datos.
5.1.15. Métodos de previsión causal
5.1.16. Análisis de regresión y correlación
A diferencia de los modelos de series temporales, los modelos causales, apoyan el
cálculo de la variable de interés sobre otras variables que están relacionadas con ella,
resultando en la mayor parte de los casos más poderosos. El modelo de previsión causal
cuantitativo más común es el análisis de regresión lineal.
Para llevar a cabo un análisis de regresión lineal puede utilizarse el mismo modelo
obtenido por mínimos cuadrados en la previsión con ajuste de tendencia, pero en este
caso, la variable independiente x no tendrá que seguir siendo el tiempo.
Una debilidad de los modelos de regresión es la dificultad que se presenta en algunos
casos para predecir los valores futuros de algunas posibles variables independientes
como la tasa de desempleo, el producto nacional bruto, índice de precios, etc.
5.1.17. Error estándar de la estimación
Es una medida de la variabilidad alrededor de la línea de regresión (su desviación
estándar). Se puede calcular así:
Donde:
y = valor de y para cada dato
y = valor de la variable dependiente, calculado a partir de la ecuación de regresión
c
n = número de datos
23Figura 3. Distribución alrededor del punto de estimación.
La Figura 3 ilustra el concepto del error estándar de la estimación.
5.1.18. Coeficientes de correlación para las rectas de regresión
La correlación es una medida de la intensidad de la relación entre las dos variables.
Puede tomar valores entre +1 y -1, dependiendo de la intensidad y proporcionalidad de la
relación. Cuando toma el valor de cero, quiere decir que no existe ningún tipo de
asociación lineal entre las variables consideradas, por lo que se puede afirmar que ellas
son independientes. Cuando toma valores positivos entre 0 y +1, quiere decir que la
relación es positiva y que un incremento en una de ellas, causará un incremento en la
otra. De igual forma cuando toma valores entre -1 y 0, pero cambiando la relación de
crecimiento-crecimiento por crecimiento-decrecimiento o decrecimiento-crecimiento.
Cuando toma los valores exactos de +1 ó -1, quiere decir que la asociación lineal es
perfecta. Se puede calcular así:
Aunque el coeficiente de correlación es la medida comúnmente más utilizada, también
existe otra medida llamada el coeficiente de determinación, que es sencillamente el
cuadrado de r y representa la medida de la cantidad de variación en la variable
dependiente con respecto a su media, que se explica mediante la ecuación de regresión.
24Figura 4. Cuatro valores del coeficiente de correlación.
5.1.19. Análisis de regresión múltiple
Es un modelo de previsión causal con más de una variable independiente. Su desarrollo
matemático es de tipo más avanzado y no lo incluiremos en nuestro análisis.
5.1.20. Seguimiento y control de las previsiones
Una forma de efectuar el seguimiento de las previsiones para asegurarse de que se
realizan correctamente es utilizar una señal de rastreo, la cual es una medida que
determina el grado de precisión de la previsión para valores reales.
Debido a que periódicamente se actualizan las previsiones, los nuevos datos disponibles
de la demanda se comparan con los valores de la previsión.
La señal de rastreo se calcula como la suma actual de los errores de previsión (SAEP)
dividida entre la desviación absoluta media (DAM).
Donde:
Las señales de rastreo positivas indican que la demanda es superior a la previsión. Las
señales negativas indican que la demanda es inferior a la previsión. Una buena señal de
25rastreo tiene tanto error positivo como negativo. Una tendencia constante de las
previsiones es ser superiores o inferiores que los valores reales; a esto se le denomina
error de inclinación, el cual puede ocurrir si se utilizan variables o líneas de tendencia
erróneas, o si se aplica mal un índice de estacionalidad.
Una vez que se han calculado las señales de rastreo, se comparan con los límites de
control predeterminados. Cuando una señal de rastreo supera el límite de control, esto
quiere decir que existe un problema con el método de previsión y se debería reevaluar.
El establecimiento de los valores de los límites de control depende de la exigencia que se
quiera tener sobre las previsiones. En general, George Plossl y Oliver Wight, expertos en
el control de inventarios, sugieren utilizar máximos de ±4 DAM para productos con gran
volumen de existencias y ±8 DAM para productos con volumen pequeño. Ver Figura 5.
Figura 5. Una representación de las señales de rastreo.
5.1.21. Alisado adaptable
Es un método de alisado exponencial en el que la constante de alisado se cambia
automáticamente para mantener los errores en un mínimo.
5.1.22. Previsión enfocada
Previsión que prueba una variedad de modelos de computador, y selecciona el mejor para
una aplicación determinada. Se basa en dos principios: [17]
1. No siempre los modelos de previsión más complejos son mejores que los
sencillos.
2. No existe una única técnica que se deba utilizar para todos los productos y
servicios.
265.1.23. Software
Desde la aparición de las computadoras personales, los paquetes de software
especializados para llevar a cabo pronósticos se han popularizado, hasta el punto de
haber en el mercado cientos de ellos, que van desde los más sencillos (macros en Excel y
Lotus) hasta los más complejos (paquetes estadísticos como SAS y SPSS). Existen
paquetes para todos los métodos cuantitativos y algunos métodos cualitativos. [19]
Tal vez el aspecto más importante que se debe buscar en un paquete de software es la
cantidad de métodos de pronóstico que ofrece y la forma en la cual selecciona los
métodos y los parámetros usados en ellos. Los paquetes más sencillos requieren que el
usuario los especifique, mientras que los más avanzados hacen una búsqueda del
método óptimo y de los mejores parámetros, permitiendo además que los usuarios los
escojan, lo que brinda flexibilidad en el uso de la aplicación.
Otro aspecto ampliamente considerado es la posibilidad de integración con otros
paquetes y aplicaciones. En cualquier caso, el paquete debe ser amigable o de lo
contrario dejará de ser utilizado.
El usuario debe tener conocimientos básicos de las metodologías usadas por los
paquetes, debido a que en última instancia es la persona quien toma las decisiones y
quien se hace responsable de la interpretación de los resultados arrojados por el sistema.
En la medida en que se ingresen datos “malos” al software, los resultados no tendrán
validez en la práctica, causando ello la posible toma errónea de decisiones.
La selección del tipo de sistema a utilizar, depende directamente de las necesidades de la
compañía y del volumen del procesamiento de datos asociado.
5.1.24. Pronósticos en la práctica
En las empresas que cuentan con un gran número de productos a los cuales les deben
desarrollar pronósticos, han optado por clasificarlos de acuerdo a la importancia que ellos
representan para las finanzas de la misma, es decir, aplicar los métodos más complejos al
20 % de los productos que representan el 80 % de los ingresos (análisis de pareto), y
metodologías más sencillas al resto de los productos que representan el 20 % restante de
los ingresos, o en casos extremos, hacer uso de modelos de semejanza entre productos
para tratar de minimizar al máximo el tiempo y recursos invertidos en los análisis de
pronósticos.
5.1.25. Evolución
Los pronósticos deben sus orígenes a los primeros matemáticos y estadísticos. Tal cual
los conocemos hoy, es probable que el trabajo pionero sea el libro de R. G. Brown (1962),
seguido por el trabajo de Box y Jenkins (1976). Con la aparición de las computadoras
27personales, el uso de los pronósticos se ha convertido en algo fácil y práctico para la
mayoría de las organizaciones y personas.
5.2. PLANIFICACIÓN AGREGADA
Cuando los directores de las compañías ya conocen, calcularon o estimaron los
pronósticos de la demanda para los próximos períodos, deben planificar los recursos
necesarios para desarrollar los planes de producción, considerando aspectos tales como
los ritmos de producción, las necesidades de mano de obra, los niveles de inventario, la
cantidad de horas extras, las tasas de subcontratación y otras variables controlables.
Al proceso de desarrollar un plan que contemple de forma conjunta todos los aspectos
mencionados anteriormente, se le denomina planificación agregada, y su objetivo principal
es minimizar los costos durante el período que se planifica. Sin embargo, otros objetivos
pueden tener igual validez como, controlar los niveles de contratación, rebajar los niveles
de inventario o conseguir un alto nivel de servicio. [11]
De esta forma, la planificación agregada hace referencia a la determinación de la cantidad
y de la programación de producción para un futuro a medio plazo, generalmente entre 3 y
18 meses.
La planificación agregada requiere:
1. Una unidad global lógica para medir las ventas y la producción.
2. Una previsión de la demanda en estos términos agregados para un período
razonable a medio plazo.
3. Un método para determinar los costos.
4. Un modelo que combine previsiones y costos.
A continuación hablaremos sobre las decisiones de planificación agregada, mostraremos
cómo encaja la planificación agregada en el proceso global de planificación, y
describiremos varias técnicas que utilizan los directivos para desarrollar un plan.
5.2.1. El proceso de planificación
La planificación empieza cuando los directivos deciden desarrollar previsiones de la
demanda a largo plazo para tratar de tomar decisiones con respecto a la política a seguir,
la situación y ampliación de las instalaciones, el desarrollo de nuevos productos, la
financiación de la investigación y las inversiones a realizar en un período de varios años.
[26]
Una vez tomadas las decisiones de largo plazo, se debe pasar a efectuar la planificación
a medio plazo para alcanzar los objetivos de la empresa. Las decisiones de programación
intentan resolver el problema de igualar la productividad a las fluctuaciones de la
28demanda. La planificación a medio plazo se desarrolla mediante un plan agregado de
producción.
La planificación a corto plazo hace referencia a la programación de actividades
específicas de producción como la carga, secuenciación, despacho y expedición de los
pedidos. Esta última no será tenida en cuenta en la elaboración del presente trabajo.
Figura 6. Responsabilidades y planificación de tareas.
5.2.2. La naturaleza de la planificación agregada
Conocida la previsión de la demanda, la capacidad de las instalaciones, los niveles totales
del inventario, la plantilla y los inputs relacionados, el director de operaciones tiene que
seleccionar la tasa de producción del centro durante los próximos meses. [22]
La planificación agregada hace parte de un sistema más amplio de planificación de la
producción que incluye relaciones con otros departamentos de la empresa tales como
marketing, finanzas, recursos humanos, capacidad y compras. Ver Figura 7. [27]
29Figura 7. Relaciones de la planificación agregada.
En un entorno de fabricación, el proceso de dividir la planificación agregada en otros
procesos más detallados se denomina desagregación. La desagregación genera un
programa marco de producción (PMP) que suministra información a los sistemas de
planificación de las necesidades de materiales (MRP), que se refieren a la adquisición o
producción de las piezas o componentes necesarios para hacer el producto final. Las
programaciones detalladas de la plantilla y la programación prioritaria de productos son
los pasos finales del sistema de planificación de la producción.
5.2.3. Estrategias de la planificación agregada
Suponen la variación del inventario, de las tasas de producción, de los niveles de trabajo,
de la capacidad y de otras variables controlables. A continuación se enuncian ocho
opciones, de las cuales las primeras cinco hacen referencia a la capacidad y las demás
hacen referencia a la demanda. [13]
Opciones de capacidad
1. Cambiar los niveles de existencias en el inventario.
2. Variar el tamaño de la plantilla contratando y despidiendo temporalmente.
3. Variar las tasas de producción mediante horas extras o aprovechando las
horas de inactividad.
304. Subcontratar.
5. Utilizar empleados a tiempo parcial.
Opciones de demanda
6. Influir sobre la demanda.
7. Retener pedidos (back ordering) durante los períodos de alta demanda.
8. Combinación de productos y servicios con ciclos de demanda
complementarios.
Tabla 1. Opciones de planificación agregada: ventajas y desventajas.
Opciones mixtas
Resultan de la mezcla de dos o más opciones básicas de capacidad o demanda.
31Los diferentes planes que sean formulados por el director de operaciones con las
diferentes opciones de capacidad y demanda, pueden ser enmarcadas en dos clases de
estrategias: las estrategias de alcance y las estrategias de equilibrio.
La estrategia de alcance mantiene la producción igual a la demanda, mientras que la
estrategia de equilibrio mantiene constante el volumen de output, la tasa de producción, o
la plantilla durante todo el horizonte temporal de la planificación.
5.2.4. Métodos de la planificación agregada
Debido a que existen muchas posibles combinaciones para desarrollar el plan agregado
de producción, a continuación revisaremos las técnicas más comunes que se tienen a
disposición para encontrar el que más le convenga a cada empresa. [5] [20]
5.2.4.1. Métodos de gráficos y cuadros
Son fáciles de entender y utilizar. No producen un plan óptimo. Son ampliamente
utilizados en el medio. Sigue seis pasos: (Ver Figura 8)
1. Determinar la demanda en cada período.
2. Determinar la capacidad en el horario regular, horas extras y subcontratadas
para cada período.
3. Hallar los costos de mano de obra, de contratación y despido, y los costos de
almacenamiento.
4. Considerar las políticas de la empresa que deben aplicarse a los trabajadores
o a los niveles de existencias.
5. Desarrollar planes alternativos y examinar sus costos totales.
6. Comparar los costos de cada plan propuesto y seleccionar el método con el
menor costo total.
Los gráficos y cuadros son métodos efectivos para evaluar estrategias y no para crearlas.
Para crear estrategias es necesario un método sistemático que considere todos los costos
y ofrezca una solución efectiva.
32Figura 8. Gráfico de la demanda estimada y de la demanda estimada media.
5.2.4.2. Métodos matemáticos para la planificación
• Método del transporte de la programación lineal
Cuando se considera que el problema de la planificación agregada
consiste en asignar la capacidad operativa para igualar la demanda
estimada, se puede formular como un problema de programación lineal.
Este método no es un enfoque de ensayo y error como los métodos
gráficos, sino que proporciona un plan óptimo para minimizar los
costos. Es también flexible debido a que permite especificar la
producción en horario regular o mediante horas extras de producción
en cada período de tiempo, el número de unidades que deben ser
subcontratadas, los recursos adicionales y el almacenamiento entre
período y período.
E. H. Bowman fue el primero en formular, en 1956, el método de
transporte de la programación lineal. Aunque funciona correctamente
cuando se analizan los efectos de mantener inventarios, utilizar horas
extras y subcontratar, no funciona cuando se introducen factores
negativos o no lineales. De esta manera, cuando se introducen otros
factores como las contrataciones o los despidos temporales, se debe
utilizar el método simple de programación lineal. [3]
33Figura 9. Plan agregado por el método del transporte de la programación
lineal.
• Modelo de coeficientes de gestión
El modelo de coeficientes de gestión de Bowman constituye un modelo
de decisión explícito basado en las experiencias y en la eficacia de un
directivo. El supuesto es que la actuación pasada de un director ha sido
lo suficientemente buena como para ser utilizada en decisiones futuras.
Este método utiliza el análisis de regresión de las decisiones de
producción anteriores por los directivos. La línea de regresión
proporciona la relación entre las variables para decisiones futuras.
Según Bowman, las deficiencias de los directivos de deben
principalmente a incoherencias en la toma de decisiones.
• La regla de decisión lineal
Trata de especificar una tasa óptima de producción y un nivel de mano
de obra durante un período específico. Minimiza los costos totales de
nómina, contratación, despidos, horas extras e inventarios mediante
series de curvas cuadráticas de costos.
34• Programación mediante simulación
Utiliza un procedimiento de búsqueda para hallar la combinación de
mínimo costo entre cantidad de mano de obra y la tasa de producción.
Tabla 2. Resumen de los tres métodos de planificación agregada más importantes.
5.2.5. Evolución
Los orígenes de la planificación agregada se remontan a los años 50s. Se puede
considerar como relativamente nueva debido a su amplio alcance con respecto a otras
técnicas. Considera al mismo tiempo varios factores: planeación, costos, inventarios,
fuerza de trabajo, etc., y se puede considerar como un predecesor del enfoque de
sistemas para la planeación y control de la producción. Se identifican cuatro aspectos en
la evolución de la planificación agregada: [15]
a) Introducción del concepto y su manejo matemático
b) Enfoques de programación lineal
c) Métodos tabulares y gráficos
d) Métodos basados en el conocimiento
Es probable que la planificación agregada haya sido introducida por Holt, Modigliami,
Muth y Simon a mediados de los años 50s. Su técnica recibió el nombre de regla de
decisión lineal. En 1963, Browman propuso un enfoque distinto en donde consideraba
mediante comportamientos matemáticos la incidencia de las decisiones de períodos
pasados en el período actual. En 1960 Hassman y Hess propusieron los modelos de
programación lineal para la planificación agregada. En la actualidad se busca que los
modelos no desarrollen un plan agregado sino que desarrollen directamente el plan de los
35productos. La inteligencia artificial también ha hecho parte de las alternativas tendientes a
resolver la planeación agregada con buenos resultados.
5.3. PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MATERIALES (MRP)
Luego de desarrollar la planificación agregada y desagregarla en el plan maestro de
producción (PMP), se debe hacer uso de técnicas de demanda dependiente para
programar las actividades de producción y abastecimiento necesarias para cumplir con los
requerimientos. Estas técnicas se utilizan desde los ambientes de manufactura hasta
restaurantes y hospitales. Particularmente en ambientes de producción reciben el nombre
de “planificación de las necesidades de materiales – MRP (Material Requirements
Planning)”. [2]
Por demanda dependiente nos referiremos a la demanda de un artículo que está
relacionada con la demanda de otro artículo.
Algunos de los beneficios obtenidos con la implementación del MRP en las empresas son:
1. Una mejor respuesta a los pedidos de los clientes como resultado de un mejor
seguimiento de las programaciones.
2. Una respuesta más rápida a los cambios del mercado.
3. Una mejor utilización de las instalaciones y del personal empleado.
4. Una reducción de los niveles de inventario.
Como resultado de dichos beneficios, se obtienen mayores cuotas de mercado, mayores
índices de productividad, mayores rendimientos de las inversiones y liberación de capital y
espacios valiosos.
5.3.1. Requisitos del modelo de inventario para demanda dependiente
Se debe conocer:
1. El programa marco de producción (PMP) (qué se va a hacer y cuándo).
2. Las especificaciones o listas de materiales (los materiales y partes necesarias
para hacer el producto).
3. La disponibilidad de inventario (qué hay en existencias).
4. Las órdenes de compra pendientes (qué está ya pedido).
5. Los plazos de entrega (cuánto tiempo lleva conseguir los distintos
componentes).
36• PROGRAMA MARCO DE PRODUCCIÓN
Un Programa Marco de Producción (PMP) especifica lo que se va a hacer, es decir, el
número de productos o artículos acabados y cuándo. El programa debe ser coherente con
un plan de producción, el cual determina el nivel global del output en términos generales
como familias de productos, horas estándar o volumen en dólares. Estos planes incluyen
varios inputs como los planes financieros, la demanda de los clientes, las capacidades de
ingeniería, la disponibilidad de mano de obra, las fluctuaciones del inventario, el
seguimiento de proveedores y otras consideraciones, tal como lo muestra la Figura 10.
Figura 10. El proceso de planificación.
El programa marco de producción es una relación de lo que hay que producir y no un
pronóstico de la demanda. El programa marco puede expresarse en cualquiera de los
siguientes términos: (Ver Figura 11) [18]
1. Pedido de un cliente en una empresa organizada por talleres (fabricación por
pedidos).
372. Módulos en un entorno repetitivo (montaje para inventario).
3. Producto final en un entorno continuo (fabricación para inventario).
Figura 11. Enfoque típico de la programación marco de producción en tres estrategias de proceso.
• LISTA DE MATERIALES
Una lista de materiales (bill of materials) es una lista con las cantidades de los
componentes, ingredientes y materiales necesarios para elaborar el producto. Debido a la
premura con que son introducidos los nuevos productos a los mercados, en muchas
ocasiones, hay errores en las especificaciones de las listas de materiales, las cuales
deben ser reportadas a ingeniería para su cambio. Estas notificaciones reciben el nombre
de “notificación de cambio de ingeniería” (ECN) (Engineering change notice).
Una forma de definir un producto mediante una lista de materiales es proporcionando una
estructura del producto. Todos los componentes que se encuentran en un nivel por
encima son denominados padres y los que se encuentran por debajo de otros
componentes o artículos se denominan hijos. Algunos componentes o artículos serán al
mismo tiempo padres e hijos.
La Figura 12 ilustra un ejemplo sencillo de estructura de producto.
38Figura 12. Estructura de producto.
Además de mostrar el orden en el cual se ensambla el producto final y los componentes,
la estructura de producto muestra las cantidades que de cada hijo se necesitan para
fabricar un padre, lo que permite hacer una “explosión de materiales” que permite calcular
el número exacto de componentes para una demanda particular en cualquier punto del
plan de producción.
Las listas de materiales no solamente especifican las necesidades de los mismos, sino
que también son útiles para calcular costos, y pueden servir como listas de artículos para
ser utilizada por el personal de producción o de preparación. Cuando se utilizan las listas
de materiales de esta forma, normalmente se denominan listas de extracción (pick lists).
Listas de módulos
Los módulos no son productos acabados para su venta posterior, sino componentes que
pueden producirse y montarse en otras unidades. Pueden ser componentes principales
del producto acabado u opciones del producto.
Las listas de materiales que están organizadas entorno a estos módulos, son llamadas
listas de módulos.
Listas de planificación y listas fantasmas
Las listas de planificación están creadas para asignar un padre artificial a la lista de
materiales. Se utilizan cuando queremos agrupar sub-montajes para reducir el número de
artículos que hay que programar o cuando queremos entregar kits (conjuntos) al
departamento de producción. Las listas de planificación también pueden ser llamadas
paquetes de materiales o kits.
39Las listas fantasmas de materiales son listas de materiales de componentes, normalmente
sub-montajes, que existen solamente de forma temporal. Dichos componentes entran
directamente en otro montaje, no se incluyen nunca como inventario, reciben un
tratamiento especial, sus plazos de entrega son cero y se manejan como una parte
íntegra de sus artículos padre.
• CODIFICACIÓN DE NIVEL INFERIOR
Es necesaria cuando existen artículos idénticos en diferentes niveles de la lista de
materiales. La codificación de nivel inferior indica que el artículo se ha de codificar en el
nivel más bajo en el que aparezca. Dicha codificación es un convenio para permitir mayor
velocidad en los cálculos, que se convierte en un tema de vital importancia cuando existen
muchas partes o componentes o cuando se re-calculan las necesidades frecuentemente.
• REGISTROS PRECISOS DEL INVENTARIO
Se debe tener una muy buena gestión del inventario, asegurando por lo menos el 99% de
confiabilidad en los registros del mismo, para que de igual forma el MRP sea exitoso.
• ÓRDENES DE COMPRA PENDIENTES
El personal de producción debe conocer las órdenes que están actualmente en curso y
los plazos de entrega correspondientes para poder desarrollar planes de producción
acordes con la realidad.
• PLAZO DE ENTREGA DE CADA COMPONENTE
También llamado lead time, se refiere al tiempo necesario para comprar, producir o
montar un componente y que se encuentre disponible para la siguiente fase del proceso.
Cuando se modifican las listas de materiales, añadiendo los plazos de entrega, se obtiene
una estructura de producto desplazada en el tiempo. Ver Figura 13.
40Figura 13. Estructura de producto desplazada en el tiempo.
Dicha estructura debe ser desarrollada en sentido inverso, es decir, se empieza en el
punto en donde se debe tener listo un componente o producto final, y se empieza a
programar hacia atrás la fecha de inicio de labores de cada componente hijo. Mediante
dicha estructura es posible definir la factibilidad del plan de producción en cuanto a la
capacidad disponible, hacer reajustes que permitan alcanzar los niveles de producción
requeridos, hacer negociaciones con los clientes (tanto internos como externos) sobre los
plazos de entrega, entre otras adecuaciones.
5.3.2. Estructura MRP
Como ya habíamos mencionado anteriormente, las entradas fundamentales de un
sistema MRP son: la lista de materiales, los plazos de entrega, los datos del inventario y
los datos de compras, además del programa marco de producción (PMP). Las salidas
fundamentales que produce un sistema MRP son: un plan de compras y un plan de
producción, representados en órdenes puntuales. [1]
41Figura 14. Relación entre el plan agregado y el plan marco de producción.
Una vez que los componentes están disponibles y son exactos, el siguiente paso es
construir un plan de necesidades brutas de materiales (ver Figura 15), el cual es una
programación que combina un programa marco de producción (PMP) y la programación
desplazada en el tiempo. Nos indica cuándo debe pedirse un artículo a los proveedores si
no hay ninguno disponible en ese momento en inventario, o cuándo debe iniciarse la
producción de un artículo para satisfacer la demanda de productos terminados en una
fecha determinada.
Figura 15. Plan de necesidades brutas de materiales.
El plan de necesidades de materiales muestra cuándo debe comenzar y estar finalizada la
producción de cada artículo para tener cierto número de unidades de producto en cierta
fecha determinada.
42Hasta el momento hemos considerado las necesidades brutas de materiales, lo que
supone que no hay existencias disponibles. Cuando hay inventario disponible, entonces
preparamos el plan de necesidades netas. Cuando consideramos un inventario con
existencias disponibles, debemos tener en cuenta que muchos artículos en inventario
corresponden a sub-montajes o a partes. [14]
Si hay existencias disponibles de un artículo padre, disminuyen las necesidades de los
artículos padre y de todos sus componentes, ya que cada padre contiene los
componentes de los artículos de nivel inferior.
Figura 16. Estructura del sistema MRP.
Un plan de necesidades netas de materiales (Figura 17) incluye las necesidades brutas, el
inventario disponible, las necesidades netas, y la recepción y la emisión de órdenes o
pedidos planificados de cada artículo. Se empieza por el padre (nivel 0) y se continúa con
los hijos nivel a nivel. Esto, garantiza que los cálculos previos necesarios en cada etapa
del proceso sean desarrollados con el orden adecuado para tenerlos a disposición al
momento de cada cálculo. Por ello, es importante tener presente la codificación de nivel
inferior. [8]
43Figura 17. Plan de necesidades netas de materiales.
El desarrollo de un plan de necesidades netas es similar a un plan de necesidades brutas.
Empezamos por el artículo padre y avanzamos hacia abajo del diagrama de producto
nivel a nivel. Para su desarrollo es necesario tener en cuenta la estructura del producto, el
inventario disponible y los plazos de entrega. [16]
Normalmente, existe una demanda de muchos productos a lo largo del tiempo. Para cada
producto, la dirección debe preparar un PMP. La producción programada de cada
producto se suma al programa marco y, finalmente, al plan de necesidades netas de
materiales. Varias programaciones de productos pueden contribuir a un plan de
necesidades brutas de materiales, incluidas las necesidades de los componentes
vendidos directamente. Ver Figura 18.
44Figura 18. Varios programas que contribuyen al programa de necesidades brutas de B.
La mayoría de los sistemas de inventario recogen el número de unidades existentes que
han sido asignadas a una producción específica y futura, pero que todavía no han sido
utilizadas. Estos artículos se denominan normalmente artículos asignados. Los artículos
asignados aumentan las necesidades y se han de incluir en una hoja de planificación
MRP. Ver Figura 19. [6]
Figura 19. Ejemplo de una hoja de planificación MRP.
De igual forma, se pueden tener en cuenta los stocks de seguridad, los cuales aumentan
las necesidades.
De esta forma, la lógica de una MRP de necesidades netas de materiales es:
455.3.3. Gestión de la MRP
El plan de necesidades de materiales no es estático. Debido a que los sistemas MRP
cada vez se integran más con los sistemas de “justo a tiempo” (JIT), a continuación
haremos un breve recuento de sus implicaciones.
5.3.4. Dinámica de la MRP
Las listas de materiales y los planes de necesidades de materiales se alteran a medida
que se producen cambios en el diseño, en los programas, y en los procesos de
producción. Además, los cambios aparecen en las necesidades de materiales siempre
que se modifique el PMP. Independientemente de cualquier modificación, el modelo MRP
puede ser manipulado para reflejar estos cambios. De este modo, es posible cualquier
actualización de la programación de las necesidades. [4]
Una de las características más convenientes de la MRP es su puntual y precisa capacidad
de nueva planificación [7]. No obstante, muchas empresas prefieren hacer caso omiso a
cambios menores debido a que ellos producen “nerviosismo en el sistema” haciendo
estragos en los departamentos de abastecimiento y producción si se tienen en cuenta.
Por consiguiente, el personal de dirección de producción reduce el nerviosismo evaluando
la necesidad y el impacto de los cambios antes de difundir peticiones a otros
departamentos. [21]
Existen dos herramientas particularmente útiles a la hora de reducir el nerviosismo en el
sistema MRP:
1. Establecimiento de intervalos de tiempo: permite que un segmento del
programa marco se designe como “no reprogramable”.
2. Pegging: consiste en revisar las listas de materiales de abajo hacia arriba, es
decir, desde los hijos hasta el padre, para determinar la causa de la necesidad
y evaluar si es conveniente hacer un cambio en el programa.
Mediante la MRP, el director de operaciones puede reaccionar en función de la dinámica
del mundo real.
5.3.5. MRP y JIT
La MRP es una técnica de planificación y programación con plazos de entrega fijos,
mientras que el sistema justo a tiempo (JIT) es una manera de hacer que el material
circule de forma expedita. Los plazos de entrega fijos pueden ser una limitación. En
cualquier caso un sistema combinado de MRP con JIT proporciona lo mejor de ambos
sistemas [12]. La MRP proporciona un buen programa marco y un perfil exacto de las
necesidades, mientras que el sistema JIT reduce el inventario de productos en curso. A
continuación analizaremos dos planteamientos para integrar ambos sistemas:
461. Planteamiento de pequeñas fracciones: la MRP es una excelente herramienta
para la gestión de los recursos y de la programación de las instalaciones
enfocadas al proceso. En las empresas en donde los plazos de entrega son
relativamente estables y se puede prever una falta de equilibrio entre los
diferentes centros de trabajo, la MRP se puede integrar con el sistema JIT
mediante los siguientes pasos: [28]
• Reducir las fracciones de la MRP de semanales a diarias, o quizá
incluso horarias.
• Las recepciones planificadas, que forman parte de los pedidos
planificados de una empresa en un sistema MRP, se comunican a las
áreas de trabajo para los propósitos de producción y se utilizan para
secuenciar la producción.
• El inventario se desplaza a través de la fábrica siguiendo un sistema
JIT.
• Cuando los productos están acabados pasan de forma habitual al
inventario de producto terminado. La recepción de estos productos
dentro del inventario reduce las cantidades necesarias para los pedidos
planificados subsiguientes en el sistema de la MRP.
• Un sistema conocido como “ajuste atrasado” (back flush) se utiliza para
reducir el volumen de los inventarios. En el ajuste atrasado se utiliza la
lista de materiales para reducir cantidades de componentes del
inventario hasta que se completa cada unidad.
2. Planteamiento del flujo equilibrado: la MRP proporciona la planificación y la
programación necesarias en operaciones repetitivas. En estos entornos, la
planificación de la MRP se combina con la ejecución de JIT. La parte JIT utiliza
kanbans, señales visibles y proveedores confiables para traer los materiales a
la fábrica. En estos sistemas, la ejecución se consigue manteniendo un
cuidadoso equilibrio entre el flujo de material hacia las áreas de preparación
con lotes de reducido tamaño.
5.3.6. Técnicas para determinar la dimensión del tamaño del lote
Un sistema MRP es una excelente forma de determinar los programas de producción y las
necesidades netas. Sin embargo cuando se tiene una necesidad neta se debe tomar una
decisión sobre cuánto pedir, la cual se llama decisión sobre la dimensión de los lotes.
Existen muchas formas para determinar el tamaño de los lotes. Algunas de ellas producen
menores costos de acuerdo a la situación particular que se presente. A continuación
haremos mención de las dos técnicas más representativas, de una tercera que pretende
equilibrar los costos de preparación y mantenimiento para minimizar los costos totales de
gestión de inventarios y de una cuarta que debido a su complejidad matemática y
algorítmica es muy poco usada en la práctica. [23]
47• Lote por lote: se produce exactamente lo que se necesita. Dicha decisión es
coherente con el objetivo de un sistema MRP, que es el de igualar las necesidades
de la demanda dependiente. Cuando efectuar pedidos frecuentes es económico y
se han puesto en marcha técnicas de inventario JIT, el sistema de lote por lote
puede ser muy eficiente.
• Cantidad de pedido económico: la EOQ puede utilizarse como una técnica de
determinación del tamaño de los lotes. La EOQ es preferiblemente usada cuando
la demanda es independiente y relativamente constante, no cuando la demanda es
conocida. La EOQ utiliza para sus cálculos medias, puesto que es una técnica
estadística, mientras que el procedimiento MRP supone una demanda conocida
(dependiente) reflejada en un programa marco de producción. Se debería sacar
provecho del hecho de conocer esta información en vez de suponer que la
demanda es constante.
• Equilibrio de unidades entre períodos (Part Period Balancing - PPB): es un método
más dinámico que equilibra los costos de preparación y mantenimiento. Utiliza
información adicional para cambiar el tamaño de lote teniendo en cuenta las
necesidades del siguiente lote en el futuro. Intenta equilibrar los costos de
preparación y almacenamiento para demandas conocidas. Para su desarrollo,
genera una tasa unidad período económica (EPP – Economic Part Period) que es
la relación entre el costo de preparación y el costo de almacenamiento. El PPB
simplemente añade las necesidades hasta que el número de unidades – período
se aproxima a la EPP.
• Algoritmo de Wagner – Whitin: es un modelo de programación dinámico que añade
cierta complejidad al cálculo del tamaño de lote. Supone un horizonte temporal
finito a partir del cual no existen necesidades netas adicionales. Produce buenos
resultados pero rara vez es usado en la práctica, lo que podría cambiar si se
aumenta la comprensión del método y la sofisticación del software.
El uso de una u otra técnica para el dimensionamiento de tamaños de lote, depende de la
estabilidad de las necesidades, del costo de preparación y del costo de almacenamiento.
La técnica ideal por la filosofía del MRP sería la de lote por lote, pero cuando los costos
de preparación son elevados no resulta ser eficaz. Cuando los costos de preparación son
significativos y la demanda es razonablemente estable, el equilibrio de unidades entre
períodos (PPB), el algoritmo de Wagner – Whitin, o incluso la EOQ, deberían ofrecer
resultados satisfactorios.
Una preocupación excesiva por el tamaño de los lotes provoca una falsa precisión debido
a la propia dinámica de la MRP. Un tamaño de lote adecuado solamente puede
determinarse a posteriori, en función de lo que realmente ocurrió en lo que respecta a las
necesidades.
485.3.7. Ampliaciones de la MRP
En los últimos años se han producido numerosas ampliaciones de la MRP. A continuación
presentaremos las cuatro más importantes.
• MRP DE BUCLE CERRADO
La planificación de las necesidades de materiales de bucle cerrado implica un sistema de
MRP que proporciona un feedback (retroalimentación) al plan de capacidad de
producción, al programa de producción y al plan de producción. Prácticamente todos los
sistemas comerciales MRP son de bucle cerrado. Ver Figura 20.
Figura 20. Planificación de las necesidades de bucle cerrado.
• PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD
Se desarrolla con la ayuda de los informes de carga (ver Figura 21), los cuales consisten
en informes que muestran las necesidades de recursos en un centro de trabajo para todas
las labores actualmente asignadas a ese centro, así como de los pedidos planificados y
esperados.
49Cuando se presenta exceso de carga en un centro de trabajo, el MRP de bucle cerrado
permite a los planificadores de la producción mover el trabajo entre los períodos de
tiempo para homogenizar la carga o, al menos, ajustarla a la capacidad.
Figura 21. Informes de carga.
Las técnicas para homogenizar la carga y minimizar el efecto de variar el plazo de entrega
son las siguientes:
1. Solapamiento: reduce el plazo de entrega. Envía partes a la segunda
operación antes de que el lote se haya completado en la primera
operación.
2. Reparto de operaciones: manda el lote a dos máquinas diferentes para la
misma operación. Esto conlleva una preparación adicional, pero da como
resultado tiempos de procesos más cortos, ya que en cada máquina
solamente se trata una parte del lote.
3. Reparto del lote: implica desagregar el pedido y realizar parte del mismo
por anticipado.
Cuando la carga de trabajo sobrepasa continuamente la capacidad del centro de trabajo,
las anteriores técnicas no son adecuadas. Esto puede implicar que es necesario ampliar
la capacidad. Las opciones que se tienen son: ampliación de personal, ampliación de
maquinaria o de horas extras o la subcontratación.
• PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MATERIALES II (MRP II)
50Cuando ya se tiene una MRP en marcha, los datos del inventario se pueden completar
con las horas de trabajo, con los costos de los materiales (en vez de con la cantidad de
materiales), con los costos del capital o con cualquier otro recurso. Cuando se tienen en
cuenta estas características adicionales, se denomina un sistema MRP II o planificación
de los “recursos” de materiales. Ver Tabla 3.
Tabla 3. Planificación de los recursos de materiales (MRP II).
• PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA (ERP)
Cuando se fusionan la MRP II con los pedidos, los aprovisionamientos y otras relaciones
directas entre clientes y proveedores, todo ello gracias al intercambio electrónico de datos
(EDI) y a los avisos de envíos adelantados (ASN), se constituyen los llamados sistemas
de planificación de recursos de empresa (Enterprise Resource Planning – ERP). La Figura
22 muestra la relación entre la MRP y la ERP con otros sistemas de información de la
empresa.
51Figura 22. Flujo de información de MRP y de la ERP integrado con otros sistemas de información.
5.3.8. La MRP en el sector servicios
La planificación de necesidades de materiales también puede ser usada en el sector de
los servicios cuando ellos presentan estructura de demanda dependiente de otros
servicios o artículos de servicios.
526. CAPÍTULO 3. JUSTIFICACIÓN
6.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Con el fin de mostrar información sustentable acerca de la problemática que están
viviendo las pequeñas y medianas empresas en cuanto a las tecnologías de información
se refiere, consultamos un estudio desarrollado por SQDM S.A., el Grupo de
Productividad Siglo XXI de la Universidad de Antioquia e Intersoftware, adscritos al Centro
de Ciencia y Tecnología de Antioquia, en Medellín en el año 2005. [10]
Dicho estudio revela un análisis del tipo de tecnologías de información en uso para aquel
momento, en cada uno de los seis subsectores analizados. Los subsectores tenidos en
cuenta fueron los siguientes: transformación de la madera, ropa interior femenina, frutas y
hortalizas procesadas, dispositivos eléctricos, farmacéutico y construcción de vivienda.
Los resultados arrojaron que ningún subsector tanto a nivel de pequeñas como de
medianas empresas, posee una herramienta de información que le permita sincronizar
todas las actividades de la empresa y además tener en cuenta a sus proveedores y
clientes. La herramienta que permite hacer este tipo de transacciones es un ERP
(Enterprise Resource Planning), pero debido a sus altos costos de licenciamiento e
implementación en la empresa, las grandes y medianas, pueden adquirir la solución
completa, pero las pequeñas solamente pueden adquirir módulos separados. Además de
lo anterior, todas las empresas evaluadas en dicho estudio, reportan que sus ERP’s son
productos desarrollados a nivel nacional debido a los altos costos de las soluciones de
categoría mundial, los cuales oscilan alrededor del millón de dólares solamente en
licenciamiento.
Un ERP comprende áreas vitales del funcionamiento de una empresa entre las que se
encuentran: manejo de inventarios y materias primas, recursos humanos y nómina,
contabilidad, facturación, gestión de pedidos, planificación de la producción y ventas.
Nuestro objetivo es cubrir los procedimientos básicos del área de planificación de la
producción y logística, con el fin de tener información necesaria para la toma de
decisiones.
6.2. ALTERNATIVAS
En el mercado existen diferentes suites ERP. La diferencia entre cada una de ellas radica
en la especialización que algunas de ellas tienen en ciertos módulos, por ejemplo, la
herramienta QAD es fuerte en el módulo de manufactura, mientas que Peoplesoft,
enfatiza en el módulo de recursos humanos.
53El cuadrante mágico de Gartner para suites ERP, un instrumento de evaluación de las
herramientas de software que jalonan el mercado mundial, relaciona las principales
herramientas existentes. Ver Figura 23.
El cuadrante se divide en 4, cada uno de los cuales determinan la situación particular de
cada herramienta así:
En el cuadrante de líderes, se ubican aquellas herramientas fuertemente posicionadas en
el mercado y que cuentan con una visión suficientemente desarrollada para influenciar el
mercado en el futuro.
En este cuadrante se encuentra únicamente SAP (2005). Los factores que han
posicionado como líder a este ERP son la tasa de crecimiento, el foco en la industria, el
alcance global y las implementaciones de “precio fijo”. SAP desarrolló junto con sus
partners una estrategia basada en templates especializados por sectores de la industria,
lo cual agiliza las implementaciones y provee a sus clientes con proyectos de alcance y
precio fijos.
El cuadrante de visionarios incluye aquellas herramientas que tendrán un crecimiento
futuro interesante debido a su tecnología y capacidad de ejecución, sin embargo en la
actualidad no satisfacen las necesidades de los usuarios en todas las áreas de
evaluación.
En el cuadrante de visionarios se encuentran IFS y Axapta. IFS ofrece tecnología basada
en componentes y la posibilidad de modelar escenarios complejos en diferentes sectores
entre los que se encuentran manufactura industrial, dispositivos médicos y alta tecnología.
Axapta, por su parte, cuenta con gran capacidad de personalización por parte del
implementador de la solución, lo cual se debe tener en cuenta como criterio de selección
integrador de soluciones a contratar.
En el cuadrante de los retadores se encuentran herramientas con buena capacidad de
ejecución de proyectos, pero que tienen vacíos en ciertas áreas de su visión que afecta
notablemente su liderazgo en el mercado.
En este cuadrante se encuentra QAD. Las razones que ubican a QAD en el segmento de
los retadores, son su alcance y cobertura global, facilidad de implementación y
experiencia en la industria de manufactura, automotores, instrumentación médica y la
industria de comidas y bebidas. Esto le ha permitido desarrollar funcionalidad altamente
especializada para estos segmentos de negocio.
El cuadrante de los jugadores locales incluye herramientas que se han enfocado en un
segmento específico del mercado o tienen una capacidad modesta para innovar respecto
a sus competidores.
En el cuadrante de jugadores locales se encuentran Intentia, Mapics, J. D. Edwards,
Oracle y SSA.
5455Figura 23. Cuadrante Mágico de Gartner para suites ERP años 2005-2009.
Gartner predice un bajo crecimiento en la funcionalidad de este tipo de herramientas,
basado en la madurez que han adquirido.
Debido a los costos representativos de las herramientas líderes en el mercado y para
cubrir el mercado de las PYMES en Colombia, diferentes empresas de desarrollo de
productos de software colombianas han desarrollado su propia herramienta ERP, dentro
de las cuales cabe destacar:
ERP PROVEEDOR
Sistema Modular Integrado Mecosoft.
Megasistemas Megasistemas
Sistemas Administrativos Integrales Ofimática
Apoteosis Heinhsohn
UNO enterprise Sistemas de Información empresarial S.A.
Siempre.ERP APEDI Ltda.
System21 GRUPO XXI
Xirux ActiveSoft & CIA Ltda.
Ultra Ultra Systems de Colombia Ltda.
ASW IBS IBS Business Solutions S.A.
Visual T.N.S. T.N.S. LTDA
ANTENA ERP MEGASOFT LTDA
BPCS – Business Planning and Enterprise Consulting Group S.A.
Control System
Avant Business Integrator Advanced Software Technologies
CHARRY MCH Sistematizado LTDA
CYBERACCOUNT CDI Software LTDA
DOOR´S KALYPSOFT LTDA.
ICG Manager4 ICG Software
GestFlor Advanced Software Technologies
56MACOLA CONSENSUS S.A.
Enterprise ERP PowerVision LTDA
ACCPAC TCE Colombia S.A.
MAPICS Mind de Colombia LTDA.
MAX Sistema ERP-B2B SIM Consultores S.A.
MBS AXAPTA Columbus IT Partner Andino S.A.
MBA3 – Master Business Advanced Software Technologies
Administrator
MFG PRO TecnoWare LTDA.
Netsolin ERP Sistemas Integrales de Colombia LTDA.
OASIS ERP M&G Sistemas LTDA.
GREAT PLAINS MBS eBusiness Solutions S.A.
PSL Software sin fronteras PSL Productora de Software S.A.
PeopleSoft BFGP de Colombia S.A.
Queryx SISA SQL Software
SEVEN ERP DigitalWare
SAFIX ERP XENCO S.A.
Sistema Integrado Zue ZUE LTDA.
SI PICS SOFTIND LTDA.
SINCO ERP SINCO Comunicaciones S.A.
Stone ERP Quality Software Ltda.
Solin ERP Sistemas Integrales Ltda.
SSA ERP Baan V Grupo Novatech Colombia S.A.
Tabla 4. Proveedores y sistemas nacionales de ERPs.
576.3. SELECCIÓN DEL LENGUAJE Y JUSTIFICACIÓN
Aunque existen muchas alternativas de lenguajes y plataformas de programación en la
actualidad, nosotros decidimos desarrollar el sistema en lenguaje Visual Basic dentro del
entorno de Excel, debido a que presenta muchas ventajas para el manejo de la
información requerida y para los cálculos a realizar. Microsoft Office Excel, sirve a la vez
como base de datos para almacenar la información necesaria para los cálculos. Permite
crear formatos para el ingreso de datos y diseñar y generar informes de los resultados
obtenidos. Es fácil de programar y tiene la versatilidad suficiente para desarrollar los
procedimientos requeridos.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que el mercado objetivo de esta propuesta son las
pequeñas y medianas empresas y que el factor costos es muy importante, las macros de
Excel son muy adecuadas, puesto que cualquier empresa por pequeña que sea tiene la
plataforma de hardware y software necesarios para ejecutar la solución.
6.4. ESTUDIOS RELACIONADOS
Entre los estudios que se han desarrollado con respecto al tema de la implementación de
tecnologías de información en las PYMES, se encuentra el artículo del mexicano Juan
Alonso Valenzuela, en donde se identifican los principales obstáculos para la
implementación de TIC’S en las PYMES de México, la importancia de estas tecnologías
para la generación de ventaja competitiva y la evaluación de mercadeo que están
haciendo las empresas productoras de soluciones al darse cuenta que las PYMES
representan alrededor del 50% de los ingresos de México.
Correa y Gómez, por su parte, presentan el estado del arte y la utilización de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’S) en la cadena de suministro y su
nivel de aplicación en la industria colombiana en su artículo “Information Technologies in
Supply Chain Management”. [9]
Cabe volver a mencionar el estudio desarrollado por SQDM S.A., el Grupo Productividad
Siglo XXI de la Universidad de Antioquia e Intersoftware, adscritos al Centro de Ciencia y
Tecnología de Antioquia, presentado en Medellín en el año 2005, en el cual se presenta el
estado del arte de las tecnologías de información manejadas por los seis subsectores
productivos de la ciudad y las alternativas disponibles en el mercado para la
administración general de estas empresas (ERP’s). Además, presentan la identificación
de acciones concretas para el fortalecimiento de la productividad, a partir de la
apropiación y mejor uso de las tecnologías de información.
587. CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
7.1. COMPONENTES
La solución está dividida en tres módulos principales. Estos son: el módulo de previsión
de la demanda, el módulo de planificación agregada y el módulo de planificación de los
requerimientos de materiales (MRP).
El módulo de previsión está compuesto por un kit completo de técnicas (cuantitativas) que
permiten desarrollar previsiones de la demanda en las empresas de diferentes formas y
teniendo en cuenta diferente tipo de información. Las técnicas que comprende este
módulo son: medias móviles, medias móviles ponderadas, alisado exponencial, alisado
exponencial con ajuste de tendencia, proyección de tendencia, análisis de regresión,
índices estacionales y señal de rastreo.
El módulo de planificación agregada permite desarrollar una planificación preliminar de
mediano plazo sobre la producción en forma agregada o de familias de productos, en la
cual se establecen las cantidades a producir y su modalidad (horas regulares, horas
extras o subcontratación), teniendo en cuenta las restricciones de recursos disponibles y
las demandas previstas para esos períodos de planificación.
El módulo de planificación de requerimientos de materiales (MRP) permite hacer toda la
planificación de las órdenes de fabricación y compras para cumplir con unas necesidades
en algún período de tiempo, evaluado al mismo tiempo las capacidades disponibles.
7.2. DESCRIPCIÓN
A continuación haremos la descripción detallada de cada uno de los componentes y las
técnicas usadas en cada uno de ellos:
1. Módulo de Previsión
a. Medias móviles
El procedimiento de medias móviles permite hacer el cálculo de la previsión para un
período futuro y para los períodos históricos de acuerdo a la cantidad de períodos que
el usuario desee.
El procedimiento requiere para su funcionamiento que el usuario ingrese la cantidad
de períodos históricos que va a considerar para hacer los cálculos, además del valor
de la media móvil que desea usar.
59Además de los valores anteriores, debe ingresar las ventas reales de los períodos
históricos y sus nombres, es decir, el nombre de los diferentes períodos, por ejemplo
Enero.
b. Medias móviles ponderadas
El procedimiento de medias móviles ponderadas permite pronosticar la demanda de
un período futuro con base en un número determinado de períodos anteriores a cada
uno de los cuales se les asigna un peso distinto.
Para su funcionamiento requiere que el usuario ingrese el número de períodos previos
que usará, además de la cantidad de períodos que usará para determinar la media
móvil. También debe ingresar los nombres de los períodos que usará para calcular la
media móvil y las ponderaciones asignadas a cada uno de ellos, teniendo en cuenta
que lo debe hacer en orden de retroceso o hacia atrás, es decir, desde el período más
reciente hasta el período más lejano.
Al igual que en el procedimiento de medias móviles el usuario debe ingresar los
nombres de los diferentes períodos y sus valores para las ventas reales en cada uno
de ellos.
c. Alisado exponencial
El procedimiento de alisado exponencial permite calcular la previsión de un período
futuro a partir de datos de demanda históricos.
Presenta la opción de calcular los valores, ingresando la constante de alisado o
ingresando hasta 8 valores diferentes de posibles constantes y seleccionar los que
minimicen los valores del DAM y el ECM.
También se debe tener en cuenta que el programa solicita el valor de la previsión para
el primer período. Este valor debe ser determinado por el analista mediante otros
métodos o por medio de la experiencia.
La constante que minimiza el valor del DAM no necesariamente debe ser la que
minimiza el valor del ECM, es decir, pueden ser distintas.
d. Alisado exponencial con ajuste de tendencia
El procedimiento de alisado exponencial con ajuste de tendencia permite calcular el
pronóstico con tendencia a partir de datos históricos de la demanda.
Permite desarrollar los cálculos ingresando directamente los valores para la constante
de alisado y la constante de tendencia, pero también permite que el programa calcule
cuál es la mejor combinación entre cinco valores para la constante de alisado y cinco
valores para la constante de tendencia que minimicen el DAM o el ECM, mostrando
los resultados de las constantes y de las previsiones alisadas, las tendencias alisadas
y las previsiones con tendencia para cada uno de los casos.
60e. Proyección de tendencia
El procedimiento permite pronosticar cierto número de períodos futuros con base en
demandas históricas, haciendo uso del método de mínimos cuadrados.
f. Análisis de regresión
El procedimiento de análisis de regresión permite derivar una ecuación que permita
pronosticar valores futuros de una variable dependiente.
Dicho procedimiento precisa el ingreso de los nombres tanto de la variable
dependiente, así como de la variable independiente, al igual que las parejas
ordenadas de cada una de ellas.
Para desarrollar el pronóstico de la variable dependiente o de interés se debe hacer
uso de la ecuación estimada de regresión arrojada por el programa. También calcula
la desviación y el valor del coeficiente de correlación que permite medir el sentido de
la asociación lineal y su fortaleza entre las dos variables consideradas, y poder
determinar la validez de los resultados obtenidos.
g. Índices estacionales
El procedimiento de índices estacionales permite calcular el grado de ascenso o
descenso de la demanda en determinados períodos debidos a eventos de tipo
estacional.
Para ello, el usuario debe ingresar el número de años que tendrá en cuenta para el
cálculo de los índices mensuales que luego serán aplicados a las estimaciones
desarrolladas mediante otros métodos. Además, debe ingresar las demandas reales
para cada uno de los meses de los años anteriores y sobre los cuales hará la
estimación de los índices estacionales.
Los resultados arrojan los valores de los índices estacionales, los cuales indican si la
demanda estará por encima o por debajo de la estimación plana efectuada mediante
otros métodos. Si el índice es un número por encima de 1, entonces la demanda de
ese período estará por encima del valor plano. Por el contrario, si el valor del índice
está por debajo de 1 entonces la demanda para ese período estará por debajo de la
estimación plana o sin considerar la estacionalidad. Si el valor es exactamente 1,
quiere decir que el valor incluyendo la estacionalidad será igual al valor sin incluirla.
h. Señal de rastreo
El procedimiento de señal de rastreo sirve para hacer seguimiento y controlar las
previsiones.
61Para desarrollarlo, se debe ingresar el nombre de los períodos a tener en cuenta, la
demanda prevista por cualquier método y la demanda real de cada uno de ellos.
El resultado que el programa arroja consiste en valores para la señal de rastreo que
deberán ser interpretados por el analista de acuerdo a la forma indicada anteriormente
en el marco teórico.
2. Módulo de Planificación Agregada
Debido a que existen diferentes métodos para el desarrollo de un plan agregado de
producción, y teniendo en cuenta que unos producen mejores resultados que otros,
pero que también en algunos casos pueden ser muchos más complejos operativa y
algorítmicamente, nosotros decidimos escoger para esta solución el algoritmo del
método del transporte de la programación lineal de Bowman, debido a que es un
método “optimizador” y que sirve para la programación de cualquier empresa en
general. Este método no tiene en cuenta contrataciones ni despidos de personal, por
lo que puede ser usado en todas las oportunidades para la conformación del plan
agregado de cualquier empresa que así lo requiera.
El procedimiento de planificación agregada permite desarrollar un programa de
producción agregado, que luego será desagregado en tiempo y artículos
independientes, mediante el plan maestro de producción PMP o en inglés master plan
scheduling MPS.
Para su ejecución requiere que el usuario ingrese el número de períodos para los
cuales se va a hacer la planificación, junto con las capacidades asociadas a cada una
de las modalidades de producción en cada período, es decir, las restricciones de
capacidad existentes en horas regulares, horas extras y subcontratación para cada
uno de los períodos considerados.
Además el usuario debe ingresar el valor del inventario inicial, el costo de producción
unitario en horas regulares, el costo de producción unitario en horas extras, el costo
unitario de subcontratación, el costo de almacenamiento por unidad y período, el costo
de retención de pedidos por unidad y período y las demandas agregadas para cada
uno de los períodos considerados.
Estas demandas son las que resultan de los métodos de previsión desarrollados en el
módulo anterior. Queda a juicio del analista, el escoger los resultados que se crean
más convenientes de acuerdo a la experiencia y al dominio del campo de trabajo.
En caso en que se desee que queden existencias en inventario en el último período de
planificación, es decir, inventario final, se debe sumar esta cantidad a la demanda del
último período.
62Es importante recordar que la capacidad total disponible debe ser mayor o igual que la
demanda total de todos los períodos.
El programa arroja el plan agregado de producción para los períodos considerados, es
decir, el número de unidades que deben ser fabricadas en cada período y en cada
modalidad, para satisfacer la demanda de determinado período. Además, calcula el
costo total de la implementación del plan de producción.
3. Módulo de MRP
Teniendo en cuenta que además del MRP corriente existen varias ampliaciones de los
sistemas MRP, como el MRP de bucle cerrado, el MRP II, el CRP (Capacity Resource
Planning) y el ERP, nosotros elegimos para la solución la programación del MRP
corriente debido a la complejidad que las ampliaciones de éste representan.
Después de llevar a cabo la planificación agregada, es necesario desagregar ese plan
en un programa que indique qué se debe hacer y cuándo. Este nuevo plan se
denomina plan maestro de producción PMP o por sus siglas en inglés MPS (Master
Plan Scheduling) e indica cuándo y qué cantidad de determinado producto es
necesario fabricar.
Aquí las necesidades se presentan de forma individual y no en familias de productos,
lo que determina exactamente lo que se va a producir. El plan maestro de producción
es una programación de lo que se va a hacer y no una previsión de producción.
Habiendo determinado el PMP, se generan entonces unas necesidades brutas que es
uno de los insumos del MRP.
El usuario debe determinar entonces el horizonte temporal sobre el cual hará la
planificación de las necesidades de materiales. Como el usuario puede ingresar varios
padres para la planificación, el horizonte temporal que tendrá en cuenta el programa
para hacer la plantilla del MRP será aquél que tenga mayor número de períodos.
También debe especificar el número de niveles que tiene el padre más extenso, es
decir, el que posee más niveles en su Diagrama de componentes por niveles.
El sistema soporta el número de artículos que el usuario desee ingresar y que la hoja
de Excel soporte.
Para los artículos padre, el usuario debe ingresar el código de la pieza, la
disponibilidad, el stock de seguridad, las asignaciones, el lead time y el número de
períodos de planificación.
Para cada uno de los hijos se debe ingresar el código de la pieza, la cantidad
requerida para hacer una unidad del padre, la disponibilidad, el stock de seguridad, la
asignación, el lead time y la relación, es decir, el código de la pieza padre.
63Se debe tener en cuenta que si se ingresan varios padres y más de uno de ellos tiene
hijos que son comunes, es decir, que existen componentes comunes a varios padres,
este componente se debe ingresar en el nivel inferior (o con número de nivel mayor)
del padre que lo contenga en el nivel más inferior. Esto quiere decir, que si hay un
padre que contiene un componente en el nivel 2 y otro padre contiene exactamente el
mismo componente en el nivel 4, este componente debe ser ingresado para ambos
padres en el nivel 4. Además, cuando se presentan estos casos, en el nivel deben
quedar todos los ingresos del mismo componente en forma consecutiva, es decir, se
debe ingresar un componente en forma completa, si éste pertenece simultáneamente
a varios padres diferentes, haciendo notar la diferencia en la relación y la cantidad
requerida del mismo.
Durante el procedimiento de toma de datos pueden producirse seis errores distintos,
los cuales serán notificados al usuario por medio de un mensaje de error. Son los
siguientes:
1. EN ESTE CUADRO EL NUMERO MINIMO DE NIVELES ES 1: se produce
cuando en el formato de ingreso de datos de los niveles 1 hacia abajo el
usuario ingresa el nivel 0.
2. EL ARTICULO QUE ACABA DE INGRESAR NO SE RELACIONA CON
NINGUN OTRO EXISTENTE EN UN NIVEL INFERIOR Y NO SERA TENIDO
EN CUENTA: se produce cuando el usuario ingresa un artículo que no está
relacionado con ningún otro ingresado anteriormente en un nivel inferior y por
lo tanto no va a ser tenido en cuenta.
3. EL ARTICULO QUE ACABA DE INGRESAR ESTA RELACIONADO CON UN
ARTICULO DEL MISMO NIVEL Y NO SERA TENIDO EN CUENTA: se
produce cuando el artículo recién ingresado tiene “relación” con un artículo que
fue ingresado previamente en el mismo nivel y por lo tanto no será tenido en
cuenta.
4. EL ARTICULO QUE ACABA DE INGRESAR YA ESTA REGISTRADO EN UN
NIVEL INFERIOR Y NO SERA TENIDO EN CUENTA: se produce cuando se
genera un reingreso de un artículo que previamente ya había sido ingresado en
un nivel inferior y no será tenido en cuenta.
5. INGRESO DUPLICADO. EL ARTICULO RECIEN INGRESADO NO SERA
TENIDO EN CUENTA: se produce cuando se genera un reingreso en un
mismo nivel y no será tenido en cuenta.
6. DEBE INGRESAR TODOS LOS ARTICULOS CON EL MISMO CODIGO
JUNTOS, UNO DESPUES DEL OTRO: se produce cuando habiendo varios
ingresos de un mismo componente en su nivel inferior, éstos no se generan de
forma consecutiva como anteriormente se había hecho alusión que debería
ser.
64La toma de datos se lleva a cabo en la hoja BOM (Bill of Materials – Cuenta de
materiales).
La hoja MRP, cuenta con cinco botones. El primero se llama PLANTILLA y sirve para
generar el formato general del MRP. El segundo se llama NECESIDADES BRUTAS Y
RP y sirve para ingresar las necesidades brutas de cada padre o componente (hijo) y
las recepciones programadas de cualquier artículo en el MRP. Se debe tener en
cuenta que pueden existir demandas independientes de artículos hijos o
componentes que no están atadas a la estructura del MRP, y en cuyo caso deben ser
ingresadas como necesidades brutas de ese componente (en la mayoría de los casos
representan piezas adicionales para mantenimiento y servicio técnico). El tercero se
llama EPP L-L y sirve para desarrollar el MRP considerando la técnica de lote por lote
para su solución. El cuarto se llama EPP EOQ y sirve para desarrollar el MRP
considerando la técnica del lote económico EOQ para su solución. El quinto y último,
se llama BORRAR y sirve para borrar la hoja MRP.
La “Hoja 1”, es una hoja auxiliar que no debe ser tenida en cuenta, pero que no
puede ser eliminada ni ocultada, puesto que afectaría directamente el desempeño del
MRP.
7.3. OPERACIÓN
A continuación se describe la forma de operación de cada uno de los procedimientos y
módulos del sistema.
1. Módulo de Previsión
a. Medias móviles
El procedimiento cuenta con tres botones. El primero de izquierda a derecha se llama
TOMA DE DATOS, el segundo RESULTADOS y el tercero BORRAR.
Para iniciar el procedimiento, se debe hacer click en el botón toma de datos. Aparece
una forma que requiere el ingreso del número de períodos previos y la media móvil.
Luego se presiona el botón aceptar y se cierra la ventana.
Aparece inmediatamente otra pequeña ventana que solicita el “período” y las “ventas
reales”. Se debe ingresar entonces esta información en ambas casillas y luego
presionar el botón aceptar. Este procedimiento se repite tantas veces como sea
necesario, es decir, hasta terminar de ingresar todos los datos históricos para el
cálculo de la media móvil. Por último se cierra esta ventana.
Para obtener los cálculos se presiona el botón “resultados”.
Para borrar toda la hoja se presiona el botón “borrar”.
65b. Medias móviles ponderadas
Al igual que el procedimiento de medias móviles, cuenta con los mismos tres botones
para su operación. Para iniciar se hace click en el botón “toma de datos”. Aparece una
ventana que solicita el ingreso de los “períodos previos” y la “media móvil”. Luego de
ingresar los valores, se cierra la ventana para continuar con el proceso, no sin antes
haber presionado el botón aceptar.
Aparece entonces otra ventana llamada “ponderaciones” que solicita el ingreso del
“período” y la “ponderación”. En la casilla del período se debe ingresar el nombre del
período anterior que se considerará al momento de realizar los cálculos de la
ponderación y en la casilla de ponderación se debe ingresar la ponderación asignada
al período que se está ingresando. Luego, se debe presionar el botón aceptar. Se
repite el proceso según el número de períodos anteriores que se vayan a considerar
para el cálculo de la media móvil. A continuación se debe cerrar la ventana para
continuar con el proceso.
Aparece inmediatamente otra ventana denominada “datos históricos” que solicita el
nombre del período y las ventas reales. Se deben ingresar la totalidad de los datos
históricos a considerar, uno por uno, y haciendo click en el botón aceptar cada vez
que se ingrese un nuevo período. Al finalizar se debe cerrar la ventana para continuar
el proceso.
Para obtener los cálculos basta con presionar el botón “resultados”.
El botón “borrar” sirve para limpiar toda la hoja.
c. Alisado exponencial
El procedimiento cuenta con dos botones, “toma de datos” y “borrar todo”.
Para iniciar el proceso se debe hacer click en el botón “toma de datos”. Aparece una
ventana denominada “información básica” solicitando el número de datos históricos a
ser tenidos en cuenta. Luego de ingresar dicha información y hacer click en aceptar,
aparece otra ventana denominada “demanda” solicitando las demandas reales para
los diferentes períodos. Se deben ingresar una a una, haciendo click en aceptar para
cada una de ellas. Al finalizar el ingreso de todos los datos históricos, aparece una
nueva ventana denominada “información básica” que brinda dos posibles opciones:
ingresar la constante de alisado o calcular la mejor constante de alisado entre varias.
En caso de elegir la opción para el ingreso directo de la constante de alisado y luego
de hacer click en aceptar, aparece una ventana denominada “información básica”
solicitando el ingreso de la previsión del período 1. Al ingresar dicha información y
aceptarla, aparece otra ventana denominada “constante de alisado” solicitando el
ingreso de dicho valor. Al aceptar, automáticamente aparecen los respectivos
resultados. Se debe cerrar entonces la ventana de opciones para finalizar el proceso.
66En caso de elegir la opción de calcular la mejor constante de alisado, al aceptarla,
aparece la ventana denominada “información básica” que solicita el ingreso de la
previsión del período 1. Al ingresar dicha información y aceptarla, aparece una
ventana denominada “constantes” solicitando el ingreso de las constantes a comparar.
Se pueden ingresar hasta 8 valores diferentes de constantes a comparar, como se
había mencionado anteriormente. Automáticamente, luego de ingresar el último valor
a comparar y aceptarlo, aparecen la mejor constante que minimiza el valor del DAM y
la mejor constante que minimiza el ECM. Además, aparecen las previsiones tanto para
el menor DAM como para el menor ECM. Se debe cerrar la ventana de las opciones
para finalizar el proceso.
El botón “borrar todo” limpia la hoja.
d. Alisado exponencial con ajuste de tendencia
El procedimiento tiene dos botones, “toma de datos” y “borrar todo”.
Para iniciar el proceso se debe hacer click en “toma de datos”. Aparece una ventana
denominada “información básica” solicitando el número de datos históricos. Al ingresar
dicha información y aceptarla, aparece otra ventana denominada “demanda”
solicitando el ingreso de los valores reales de la demanda para los períodos
respectivos, los cuales deben ser ingresados uno a uno haciendo click en aceptar para
cada uno de ellos. Cuando se terminan de ingresar todos los valores, aparece una
ventana denominada “constantes de tendencia y alisado” con las opciones siguientes:
ingresar tanto la constante de alisado como la de tendencia, y calcular la mejor
constante de alisado y de tendencia por DAM.
Si se elige la primera opción, es decir, ingresar ambas constantes, aparece una
ventana denominada “información básica” solicitando la previsión alisada del período
1. Después de ingresarla, solicita el valor de la tendencia del período 1. Apenas se
ingresa y acepta el valor, aparece otra ventana denominada “constante de alisado”
solicitando dicho valor. Luego, aparece una nueva ventana denominada “constante de
tendencia” solicitando el ingreso de dicho valor. Automáticamente, se calculan los
valores para la previsión alisada, la tendencia alisada y el pronóstico con tendencia.
Basta cerrar la ventana de opciones para finalizar el proceso.
En caso de haber elegido la opción de calcular la mejor constante de alisado y de
tendencia por DAM, aparece la ventana denominada “información básica” solicitando
el valor de la previsión alisada del período 1 y luego, la tendencia del período 1.
Aparece entonces, una ventana denominada “constantes” que solicita el ingreso de las
constantes de alisado a comparar. Permite el ingreso de cinco constantes para su
comparación, como se había mencionado anteriormente. Luego, se deben ingresar las
constantes de tendencia a comparar.
Al terminar de ingresar las constantes, aparece una ventana denominada “CRITERIO
ECM”, preguntando si calcula además las mejores constantes por el criterio ECM. Si
67se desea que lo haga, entonces se debe aceptar, de lo contrario, se debe cerrar la
ventana sin aceptarla.
Luego, se deben cerrar las ventanas que estén abiertas para analizar los resultados.
Aparecen entonces, las constantes tanto de alisado como de tendencia que minimizan
el DAM y el ECM. Además, aparecen la previsión alisada, la tendencia alisada y el
pronóstico con tendencia para el menor DAM y el menor ECM, si así fue seleccionado.
En caso de no haber seleccionado que también se calculara la mejor constante de
alisado y la mejor constante de tendencia para minimizar el ECM, la previsión alisada,
la tendencia alisada y el pronóstico con tendencia no aparecerían y los valores de las
constantes aparecerían al lado derecho de los resultados obtenidos para las
previsiones del DAM.
El botón “borrar todo” limpia la hoja.
e. Proyección de tendencia
El procedimiento tiene dos botones, “toma de datos” y “borrar todo”.
Para iniciar el proceso se debe hacer click en “toma de datos”. Aparece una ventana
denominada “información básica” solicitando el número de datos históricos. Luego de
ingresar la información requerida y aceptarla, aparece una nueva ventana denominada
“demanda” solicitando el ingreso de esta información. Debe ser ingresada período a
período, haciendo click en aceptar para cada valor. Al terminar de ingresar la
información, aparece la ventana “información básica”, solicitando el número de
períodos a pronosticar. Se debe ingresar el valor y aceptarlo.
Aparecen entonces los resultados que muestran los cálculos de los pronósticos para
los valores solicitados.
El botón “borrar todo” limpia la hoja.
f. Análisis de regresión
El procedimiento cuenta con dos botones, “análisis de regresión” y “borrar”.
Al hacer click en “análisis de regresión” aparece una ventana denominada “variable
dependiente” que solicita el nombre de la variable de interés en la regresión. Luego de
ingresar la información se debe hacer click en aceptar. Inmediatamente, aparece otra
ventana que solicita el nombre de la variable independiente para la regresión. Luego
de ingresarlo, se hace click en aceptar. Aparece entonces una ventana cuyo nombre
es “toma de datos” solicitando las parejas ordenadas de datos para la variable
dependiente e independiente. Se ingresan una a una haciendo click en aceptar para
cada una de ellas. Al finalizar se cierra la ventana.
Automáticamente se desarrollan los cálculos y aparece una ventana denominada
“ecuación de regresión” que indica cuál es la ecuación de regresión estimada. Se
68debe presionar el botón aceptar para continuar con el proceso. Aparece entonces otra
ventana denominada “error estándar de la estimación” que indica el valor de la
desviación estándar de la regresión. Se debe hacer click en el botón aceptar. Aparece
una nueva ventana denominada “coeficiente de correlación” que indica el valor de este
coeficiente. De nuevo se hace click en aceptar para finalizar el proceso.
El botón “borrar” limpia la hoja.
g. Índices estacionales
El procedimiento cuenta con tres botones, “toma de datos”, “resultados” y “borrar”.
Para iniciar se hace click en el botón “toma de datos”. Aparece una ventana que
solicita el ingreso del número de años que se van a tener en cuenta para el cálculo de
los índices estacionales. Luego de ingresar el valor se hace click en aceptar. Aparece
inmediatamente una ventana denominada “períodos” que solicita el ingreso del
nombre de los años históricos. En la casilla “año” se ingresa el nombre del año y luego
se hace click en aceptar cuantas veces sea necesario para ingresar la totalidad de los
años. Luego se cierra la ventana.
Aparece entonces una ventana denominada “enero” que solicita ingresar una cifra. Se
deben ingresar entonces los valores de las demandas reales para los meses de enero
de los años históricos a considerar, uno por uno, y haciendo click en aceptar cada vez
que se ingrese un valor. Cuando se han ingresado todos los valores correspondientes
a enero, se continúa con los de febrero, en cuyo caso la ventana lo indicará en su
nombre (parte superior) y así sucesivamente con todos los meses del año hasta
completar las demandas reales para todos los meses de todos los años históricos.
Para obtener los valores de los índices estacionales, se presiona el botón “resultados”.
Con el botón “borrar” se limpia toda la hoja.
h. Señal de rastreo
El procedimiento tiene dos botones, “señal de rastreo” y “borrar”.
Para iniciar se hace click en el botón “señal de rastreo”. Aparece una ventana
denominada “toma de datos” que solicita la información del nombre del período a
considerar, la demanda prevista del mismo y la demanda real. Se debe ingresar
período por período, haciendo click en aceptar cada vez que se ingrese uno diferente.
Al final se debe cerrar la ventana para continuar con el proceso.
Automáticamente el sistema calcula los resultados necesarios para obtener la señal
de rastreo.
El botón “borrar” limpia la hoja.
692. Módulo de Planificación Agregada
El módulo de planificación agregada tiene dos hojas, “datos” y “resultados”.
En la hoja “datos” tiene dos botones, “toma de datos” y “borrar todo”.
Para iniciar el proceso, se hace click en el botón “toma de datos”. Aparece una
ventana denominada “información básica” que solicita el ingreso de la siguiente
información: inventario inicial, costo por unidad en horas regulares, costos por unidad
en horas extras, costo por unidad de subcontratación, costo de almacenamiento por
unidad y período y costo de retención de pedidos por unidad y período. Luego de
ingresar la información se debe hacer click en el botón aceptar y cerrar la ventana.
Después, aparece otra ventana denominada “horizonte temporal” que solicita el
ingreso del número total de períodos. Se debe ingresar la información requerida y
hacer click en aceptar. Luego, aparece una nueva ventana denominada “capacidades
y demanda prevista” que solicita la siguiente información: el período para el cual se
van a ingresar los valores, la capacidad de producción disponible en unidades en
horas regulares, horas extras y subcontratación y la previsión de la demanda. Se debe
ingresar la información período a período, haciendo click en aceptar una vez finalizado
cada período. Cuando se ingrese la información de todos los períodos se debe cerrar
la ventana.
El botón “borrar todo” limpia ambas hojas.
A continuación se debe pasar a la hoja “resultados” que contiene dos botones,
“plantilla” y “borrar”. Para obtener los resultados se debe hacer presión en el botón
“plantilla”. Se generará la tabla de asignaciones en donde aparecen los resultados del
plan agregado de producción. Automáticamente aparece una ventana denominada
“costo total” en donde se muestra el costo total de la implementación del plan de
producción. Se debe dar click en aceptar para finalizar el proceso.
El botón “borrar” limpia la hoja “resultados”.
3. Módulo de MRP
El módulo de MRP tiene tres hojas, “BOM”, “MRP” y “Hoja 1”.
La hoja “BOM” tiene dos botones, “toma de datos” y “borrar datos”.
Para iniciar el proceso, hacer click en el botón “toma de datos”. Aparece una ventana
denominada “lista de materiales” que solicita el número total de niveles del producto
padre que más extenso sea entre los que se van a tener en cuenta. Después de
ingresar la información y hacer click en aceptar, aparece otra ventana denominada
“lista de materiales” solicitando el nivel del artículo que será ingresado. Se debe
empezar por el nivel 0, es decir, por el artículo padre. Al aceptar, aparece una ventana
70denominada “lista de materiales-padres” que solicita el ingreso de la siguiente
información para cada padre que se vaya a tener en cuenta: el código de la pieza, la
disponibilidad, el stock de seguridad, la asignación, el lead time y los períodos, es
decir, el horizonte de planificación. Como ya se había mencionado anteriormente, el
programa escoge aquel horizonte más largo entre los ingresados para los diferentes
padres. Se deben ingresar todos los padres uno por uno, haciendo click en aceptar
para cada uno de ellos. Al finalizar el ingreso de todos los artículos padres, se debe
hacer click en el botón “salir” para continuar el proceso.
Aparece una ventana denominada “lista de materiales-componentes” que solicita la
siguiente información: el nivel del componente, el código de la pieza, la cantidad de
piezas necesarias para hacer un artículo padre, la disponibilidad, el stock de
seguridad, la asignación, el lead time y la relación, es decir, el código del padre.
Se deben ingresar todos los componentes uno por uno, haciendo click en aceptar para
cada uno de ellos. Al finalizar, se debe cerrar la ventana “lista de materiales-
componentes” y la ventana “lista de materiales-padres”.
Se debe pasar entonces a la hoja “MRP” y hacer click en el botón “plantilla” para
generar el formato general del MRP. A continuación se debe hacer click en el botón
“necesidades brutas y rp” y luego de un momento aparece una ventana denominada
“programa marco de producción” indicando que a continuación se deben ingresar las
necesidades brutas y las recepciones programadas. Se debe hacer click en aceptar.
Aparece otra ventana denominada “nb-rp” solicitando la siguiente información: el
código de la pieza, el período y la cantidad y las opciones necesidad bruta y recepción
programada. Se deben ingresar una a una las necesidades brutas o recepciones
programadas, haciendo click en aceptar para cada una de ellas. Si se desea, los
valores ingresados pueden ser tratados simultáneamente como necesidades y como
recepciones programadas. Al finalizar el proceso de ingreso de la información, se
debe cerrar la ventana.
Nota: este es el punto en donde se deben ingresar no solamente las necesidades de
los productos padres sino también las necesidades independientes de algunos
artículos componentes, como se había mencionado anteriormente.
A continuación se debe decidir la técnica para dimensionar el tamaño de los lotes.
Existen dos posibles alternativas. Usar la técnica de lote por lote o la técnica de lote
económico EOQ. Dependiendo de esta elección se debe hacer click en el botón
correspondiente. Para usar la técnica de lote por lote se debe hacer click en el botón
“EPP L-L”. Si se desea hacer uso de la técnica EOQ, entonces se deberá hacer click
en el botón “EPP EOQ”. No se pueden desarrollar ambos procedimientos en forma
simultánea. Si se desean comparar los resultados, se debe hacer primero por un
método y guardar los resultados, para luego ser comparados con los resultados
obtenidos por el otro método desarrollado posteriormente.
El botón “borrar” ubicado en la hoja “MRP” sirve para limpiar esa hoja.
71El botón “borrar datos” ubicado en la hoja “BOM” sirve para limpiar las hojas “BOM” y
“MRP”.
7.4. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
Para la implementación de los programas desarrollados en el presente trabajo, los
requerimientos mínimos de software consisten en: Windows 98 SE y Office 97.
7.5. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
Para la puesta en marcha de los programas desarrollados durante el presente trabajo, los
requerimientos mínimos de hardware consisten en:
• Procesador de 1.4 GHz.
• Memoria RAM de 512 MB.
728. CAPÍTULO 5. RESULTADOS
Debido a la necesidad de verificar el buen funcionamiento del programa desarrollado,
surge entonces la necesidad de hacer una corrida de cada uno de los procedimientos en
los diferentes módulos, para garantizar que los resultados obtenidos son válidos y
consecuentes con lo esperado.
8.1. CORRIDA EXPERIMENTAL
Para cada uno de los procedimientos en todos los módulos, se corrió un ejemplo
ilustrativo que permitiera evaluar las bondades y fallas que éstos pudiesen presentar. Los
archivos adjuntos a este trabajo muestran los resultados obtenidos para cada uno de los
problemas corridos en los procedimientos y módulos desarrollados.
8.2. VALIDACIÓN DE RESULADOS
Los resultados obtenidos para cada uno de los procedimientos están acorde con los
valores esperados, lo que indica que el programa completo presenta un desempeño
satisfactorio y que está a punto para ser utilizado para resolver cualquier problema que se
ajuste a las características y especificaciones indicadas a lo largo del presente trabajo.
8.3. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO
La solución propuesta está a punto para ser utilizada para resolver cualquier tipo de
problemas de la índole especificada, a lo largo de la descripción de la misma. Los
resultados obtenidos son satisfactorios y cumplen con lo esperado.
739. CAPÍTULO 6. CONSIDERACIONES FINALES
9.1. CONCLUSIONES
• A pesar de que muchas empresas del sector manufacturero de la ciudad de
Medellín cuentan con algunas herramientas de tecnologías de información y
comunicaciones para gestionar las actividades de la cadena de suministro, no las
tienen completamente integradas entre sí, lo que produce demoras en el
procesamiento de datos y por tanto retardos significativos en la información
necesaria para la toma de decisiones.
• Las suites ERP son las herramientas tecnológicas preferidas por las empresas de
todos los tamaños para la gestión administrativa de sus recursos.
• Los sistemas ERP comerciales presentan graves falencias en el aspecto de la
logística interna, puesto que no suplen las necesidades de los clientes en ese
sentido.
• La apropiación e implementación de diferentes TIC’S a lo largo de la cadena de
suministros, permite que las empresas alcancen mayores índices de productividad,
mayores niveles de competitividad y mejor desempeño y captación de mercados
en el ámbito global.
• Según el cuadrante mágico de Gartner, existen cuatro estados que describen la
situación particular de una suite ERP, los cuales son: líderes, visionarios,
retadores y jugadores locales.
• Ninguna PYME de las encuestadas en el estudio del SQDM cuenta con una suite
ERP de categoría mundial, lo que justifica grandes esfuerzos por intentar crear
productos de alto desempeño a menores costos que suplan las necesidades del
mercado local acerca de este tipo de soluciones informáticas.
• Existen diferentes metodologías para desarrollar pronósticos de demanda, las
cuales se pueden dividir en dos grandes grupos: los métodos cualitativos y los
métodos cuantitativos, los cuales a su vez, se pueden dividir en métodos de series
de tiempo y métodos causales.
• En todos los casos resulta conveniente desarrollar varios métodos de previsión
para la correcta toma de decisiones.
• Dependiendo del número de artículos a los cuales se deba hacer pronósticos de
demanda, se debe hacer una clasificación de acuerdo a su importancia para los
intereses de la compañía, para no desgastarse en cálculos que no tendrán a futuro
importante significancia.
74• La técnica del método del transporte de la programación lineal de Bowman,
permite desarrollar planes agregados óptimos, teniendo en cuenta las restricciones
en los recursos, pero sin tener en cuenta el factor de contrataciones y despidos de
personal.
• El MRP es la técnica de planificación de las necesidades de materiales que se
debe usar bajo un entorno de demanda dependiente. Técnicas como la del EOQ
serán más convenientes bajo entornos de incertidumbre.
• El lenguaje de programación Visual Basic bajo entorno de Microsoft Excel, se
convierte en una herramienta poderosa para la automatización de muchos
procesos que en las empresas se desarrollan de forma manual, permitiendo
ahorrar grandes cantidades de tiempo y de recursos, y lograr tener la información
valiosa en el tiempo oportuno para tomar decisiones acertadas.
• Los procedimientos y módulos desarrollados se encuentran puestos a punto para
solucionar cualquier tipo de problema que se ajuste a los parámetros definidos a
los largo del documento.
• Los procesos de planificación de las operaciones juegan un papel de vital
importancia en los costos de las compañías, produciendo grandes márgenes de
utilidad o la quiebra de las mismas.
9.2. RECOMENDACIONES
• Falta por explorar una parte fundamental en el proceso de planificación. Esto es, la
programación de corto plazo, de planta o de piso, que resulta determinante en la
gestión y administración de las operaciones de las empresas, tanto de
manufactura como de servicios.
• Las empresas que actualmente cuentan con módulos o suites completas de ERP,
deben aprender a usar todas las herramientas disponibles en ellas, para garantizar
la mejor gestión de la cadena de suministros y el retorno de la inversión ejecutada.
• Se debe hacer la integración de todos los procedimientos y módulos desarrollados
a lo largo de este trabajo, para garantizar el éxito de las conclusiones que se
extraigan de los resultados obtenidos, es decir, que los resultados de unos
procedimientos se conviertan en la materia prima de los procedimientos
siguientes.
• En el momento en que la dirección de la empresa decide adquirir e implementar
una TIC, debe pensar simultáneamente en cuáles deben ser los procesos a ser
modificados para permitir que el acoplamiento de los nuevos procedimientos sea
consecuente con el flujo óptimo de la información, y la implementación
efectivamente resulte ser exitosa para la empresa. La sola adquisición de una
75solución, no garantiza que el problema detectado está bajo control. Se deben
cambiar paradigmas y métodos, con el fin de hacer del mejoramiento continuo la
filosofía que imponga las directrices dentro de la organización.
7610. GLOSARIO
• AJUSTE ATRASADO: un sistema para reducir los saldos del inventario, restando
todos los componentes de la lista de materiales hasta que se complete la unidad.
• ALISADO ADAPTABLE: un método de previsión por alisado exponencial en el que
la constante de alisado se cambia automáticamente para mantener los errores en
un mínimo.
• ALISADO EXPONENCIAL: una técnica de previsión de media móvil ponderada en
la que los datos se pesan por medio de una función exponencial.
• ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL: es un modelo matemático directo para
describir las relaciones funcionales entre las variables dependientes e
independientes.
• CICLOS: son patrones de los datos que se producen cada varios años.
• CODIFICACIÓN DE NIVEL INFERIOR: un número que sitúa a los artículos en el
nivel más bajo en el que aparecen.
• COEFICIENTE DE CORRELACIÓN: es una medida de la intensidad de la relación
entre dos variables.
• COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN: es una medida de la cantidad de variación
en la variable dependiente con respecto a su media que se explica mediante la
ecuación de regresión.
• CONSTANTE DE ALISADO: es el factor de ponderación que se utiliza en un
pronóstico de alisado exponencial, y es un número entre 0 y 1.
• DECISIONES DE PROGRAMACIÓN: realización de planes que ajusten la
producción a las fluctuaciones de la demanda.
• DECISIONES PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LOS LOTES: el proceso o
las técnicas para determinar el tamaño del lote.
• DESAGREGACIÓN: proceso de descomponer la planificación agregada en otros
planes de mayor detalle.
• DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA (DAM): es una medida del error global de
previsión de un modelo.
• EMISIÓN DE PEDIDOS PLANIFICADOS: la fecha programada para que se realice
una orden de pedido (de producción o compra).
77• ENFOQUE SIMPLE: es una técnica de previsión que supone que la demanda del
próximo período es igual a la demanda del último período.
• EQUILIBRIO DE UNIDADES ENTRE PERÍODOS (PPB): técnica de pedidos para
el inventario que equilibra los costos de preparación y mantenimiento mediante la
variación del tamaño del lote para reflejar las necesidades del próximo lote en el
futuro.
• ERROR CUADRÁTICO MEDIO (ECM): es la media de las diferencias cuadráticas
entre los valores previstos y los observados.
• ERROR ESTÁNDAR DE ESTIMACIÓN: es una medida de variabilidad alrededor
de la línea de regresión (su desviación estándar).
• ESTRATEGIA DE ALCANCE: mantiene la producción igual a la demanda.
• ESTRATEGIAS MIXTAS: suponen la combinación de dos o más variables
controlables para establecer un plan de producción factible.
• ESTUDIO DE MERCADO DEL CONSUMIDOR: un método de previsión que
requiere información de los clientes o clientes potenciales con respecto a los
planes de compra futuros.
• FRACCIONES: unidades de tiempo en un sistema de planificación de necesidades
de materiales MRP.
• GESTIÓN DEL RENDIMIENTO: decisiones de capacidad que determinan la
localización de los diferentes tipos de recursos para maximizar las ganancias o la
producción.
• INCLINACIÓN: una previsión que es claramente superior o inferior a los valores
reales de una serie temporal.
• INFORMES DE CARGA: informe que muestra las necesidades de recursos en un
centro de trabajo para todas las labores actualmente asignadas a ese centro, así
como de los pedidos planificados y esperados.
• INTERVALOS DE TIEMPO: una forma de permitir que un segmento del programa
marco se designe como “no reprogramable”.
• JURADO DE OPINIÓN EJECUTIVA: una técnica de previsión que recoge la
opinión de un pequeño grupo de directores cualificados a partir de la cual se
establece una estimación conjunta de la demanda.
• LISTA DE MATERIALES: una lista de los componentes que entran a formar parte
de la fabricación de una unidad de producto, su descripción, y la cantidad
necesaria de cada uno de ellos.
78• LISTA DE MÓDULOS: listas de materiales organizadas por submontajes de mayor
importancia o por opciones de producto.
• LISTAS DE PLANIFICACIÓN (O KITS): un conjunto de materiales creado para
asignar un padre artificial a la lista de materiales.
• LISTAS FANTASMAS DE MATERIALES: listas de materiales de componentes,
generalmente montados, que existen temporalmente; nunca se introducen en el
inventario.
• LOTE POR LOTE: una técnica para determinar el tamaño del lote con la que se
produce exactamente lo necesario para afrontar lo planificado.
• MEDIAS MÓVILES: es un método de previsión que utiliza la media de los n
períodos de datos más recientes para hacer la previsión del período siguiente.
• MÉTODO DE COEFICIENTES DE GESTIÓN: un modelo de planificación explícito
basado en la experiencia y eficacia del directivo.
• MÉTODO DELPHI: una técnica de previsión que utiliza un proceso de grupo que
permite a los expertos realizar las previsiones.
• MÉTODO DE TRANSPORTE DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL: un modo de
encontrar la solución óptima de un problema de planificación agregada.
• NECESIDADES NETAS DE MATERIALES: el resultado de ajustar las necesidades
brutas, el inventario disponible y las recepciones programadas.
• NERVIOSISMO EN EL SISTEMA: cambios frecuentes en el sistema MRP.
• PEGGING: rastrear hacia arriba la lista de materiales, desde el componente hasta
el artículo padre.
• PLAN DE NECESIDADES BRUTAS DE MATERIALES: una programación que
muestra la demanda total de un artículo antes de restar las existencias en
inventario y las recepciones programadas, y cuándo debe ser pedido a los
proveedores o cuándo debe comenzar la producción para igualar la demanda en
una fecha concreta.
• PLANIFICACIÓN AGREGADA: un método para determinar la cantidad de
producción y su desarrollo en el tiempo para un plazo medio (generalmente entre 3
a 18 meses).
• PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MATERIALES (MRP): una técnica
de demanda dependiente que utiliza listas de materiales, inventarios, recepciones
esperadas y un programa marco de producción para determinar las necesidades
de materiales.
79• PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MATERIALES II (MRP II): sistema
que permite, mientras se utiliza la MRP, que se amplíen los datos del inventario
con otras variables de recursos; en este caso, la MRP se convierte en la
planificación de “recursos” de materiales.
• PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA (ERP): un sistema de la
MRP II que relaciona los pedidos de los clientes con todos los recursos de la
organización, y finalmente, con los proveedores.
• PLAZO DE ENTREGA (LEAD TIME): en sistemas de adquisición es el tiempo
entre el reconocimiento de la necesidad de un pedido y su entrega; en los
sistemas de producción, es el pedido, el plazo de entrega, el transporte, la espera,
la preparación y el procesamiento de cada componente producido.
• PREVISIÓN: es el arte y la ciencia de predecir acontecimientos futuros.
• PREVISIÓN ENFOCADA: previsión que prueba una variedad de modelos de
computador, y selecciona el mejor para una aplicación determinada.
• PREVISIONES CUALITATIVAS: las previsiones que incorporan factores tales
como la intuición de la persona que toma las decisiones, emociones, experiencias
personales, y sistemas de valores.
• PREVISIONES CUANTITATIVAS: las previsiones que emplean uno o más
modelos matemáticos que se basan en datos históricos y/o variables causales
para prever la demanda.
• PREVISIONES DE DEMANDA: pronósticos de las ventas de una compañía por
cada período de tiempo según las perspectivas planificadas.
• PREVISIONES ECONÓMICAS: indicadores de planificación valiosos para ayudar
a las organizaciones a preparar previsiones a medio y largo plazo.
• PREVISIONES TECNOLÓGICAS: pronósticos a largo plazo relacionados con la
tasa de crecimiento del progreso tecnológico.
• PROCEDIMIENTO DE WAGNER-WHITIN: una técnica para el cálculo de la
dimensión del tamaño del lote, que supone, para llegar a una estrategia de
pedidos, un horizonte de tiempo finito, después del cual no hay nuevas
necesidades netas.
• PROGRAMA MARCO DE PRODUCCIÓN (PMP): una programación que
especifica qué se debe fabricar y cuándo.
• PROGRAMACIÓN EQUILIBRADA: mantiene constante el volumen de output, la
tasa de producción, o la plantilla durante todo el horizonte temporal de la
planificación.
80• PROPOSICIÓN DEL PERSONAL COMERCIAL: una técnica de previsión que se
basa en la estimación de las ventas esperadas por los vendedores.
• PROYECCIÓN DE TENDENCIA: es un método de previsión de series temporales
que ajusta una línea de tendencia a una serie de datos históricos, y entonces
proyecta la línea hacia el futuro para realizar previsiones.
• RECEPCIONES DE PEDIDOS PLANIFICADOS: la cantidad planificada que ha de
recibirse en una fecha futura.
• REGRESIÓN MÚLTIPLE: un método de previsión causal con más de una variable
independiente.
• SEÑAL DE RASTREO: es una medida que determina el grado de precisión de la
previsión para valores reales.
• SERIES TEMPORALES: una técnica de previsión que utiliza una serie de datos
pasados para hacer la previsión.
• SISTEMA MRP DE BUCLE CERRADO: un sistema que proporciona un feedback
(retroalimentación) al plan de capacidad, al programa marco de producción, y al
plan de producción, de forma que la planificación pueda permanecer vigente en
todo momento.
• SISTEMA SIN FRACCIONES: datos temporales que se obtienen utilizando
registros con fechas en vez de definiendo períodos de tiempo o porciones.
• TASA UNIDAD PERÍODO ECONÓMICA (EPP): es el período de tiempo en el que
la relación entre los costos de preparación y los costos de almacenamiento se
iguala.
• TÉCNICAS DE GRÁFICOS Y CUADROS: técnicas de planificación agregada que
funcionan con pocas variables a la vez, para permitir a los planificadores comparar
la capacidad prevista con la existente.
• VARIACIONES ESTACIONALES: son movimientos regulares ascendentes o
descendentes en una serie temporal que están vinculados a eventos periódicos.
8111. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] ADAM, EVERETT E.; ELVERT, RONALD J. Administración de la producción y las
operaciones: conceptos, modelos y funcionamiento. - 4. ED. Prentice Hall. México, D.F.,
1991.
[2] BALLOU, RONALD H. Business logistics/supply chain management: planning,
organizing, and controlling the supply chain. Prentice Hall. Upper Saddle River, N.J., 2004.
[3] BOWMAN, E.H. Production Scheduling by the Transportation Method of Linear
Programming. Operations Research, 4, 100-103, 1956.
[4] BROOKS, GEORGE H. Materials Requirement Planning with a Microcomputer.
Computers and Industrial Engineering. Volume 9. Issue 3. 1985. Pages 225-230.
[5] BUFFA, ELWOOD S. Models for production and operations management. John Wiley
& Sons. Estados Unidos, 1963.
[6] BUFFA, ELWOOD S. Dirección técnica y administración de la producción Limusa. .
México, D.F., 1980.
[7] BUFFA ELWOOD S; SARIN RAKESH K. Administración de la producción y de las
operaciones. Limusa. México, 1992.
[8] CHASE, RICHARD B.; JACOBS, F. ROBERT; AQUILANO, NICHOLAS J.
Administración de la producción y operaciones para una ventaja competitiva. Ed. 10.
McGraw-Hill Interamericana. México, D.F. 2005.
[9] CORREA, ALEXANDER & GÓMEZ, RODRIGO. Tecnologías de Información en la
Cadena de Suministro. Revista Dyna. Edición 157. Medellín. 2009.
[10] “CULTURA DEL MEJORAMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES”, SQDM
S.A., Grupo Productividad Siglo XXI de la Universidad de Antioquia e Intersoftware.
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Medellín, 2005.
[11] DANTE BOITEUX, ORLANDO; COROMINAS, ALBERT; LUSA, AMAIA. Estado del
arte sobre planificación agregada de la producción. Universidad Politécnica de Cataluña,
Barcelona, 2007.
[12] DOMÍNGUEZ MACHUCA, JOSÉ ANTONIO, ET AL. Dirección de operaciones:
aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios. McGraw-Hill. Madrid,
España, 1995.
82[13] EILON, SAMUEL. Elements of production planning and control. Macmillan. New York,
U.S.A., 1962.
[14] GAITHER, NORMAN; FRAZIER, GREF. Production and operations management.
International Thomson. Estados Unidos, 1999.
[15] GARCÍA, FRANCISCO ANTONIO. Breve historia de la administración de la
producción y de las operaciones. Universidad de los Andes, Mérida, 2004.
[16] GUNASEKARAN, ANGAPPA; NGAI, ERIC. Modeling and analysis of build-to-order
supply chains. European Journal of Operational Research, 2008.
[17] HEIZER, J & RENDER, B. Dirección de la producción y de operaciones: Decisiones
estratégicas. Pearson Education. 2007. 571 p.
[18] HEIZER, J & RENDER, B. Dirección de la producción y de operaciones: Decisiones
tácticas. Pearson Education. 2008. 517 p.
[19] KALENATIC, DUSKO; BLANCO RIVERO, LUIS ERNESTO. Aplicaciones
computacionales en producción. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá,
1993.
[20] LEUNG,STEPHEN; CHAN, SHIRLEY. A goal programming model for aggregate
production planning with resource utilization constraint. Computers & Industrial
Engineering, 2008.
[21] MABERT, VINCENT A. The early road to material requirements planning. Journal of
Operations Management. Volume 25. Issue 2. March 2007. Pages 346-356.
[22] NAHMIAS, STEVEN. Análisis de la producción y las operaciones. McGraw-Hill
Interamericana. México, D.F., 2007.
[23] ORLICKY, J. Material Requirements Planning. Mc Graw Hill. New York. 1975.
[24] RODRÍGUEZ, JOSE IGNACIO. Aprenda Visual Basic 6.0 como si estuviera en
primero. Universidad de Navarra. San Sebastián, 1998.
[25] SIPPER, DANIEL; BULFIN, ROBERT. Planeación y Control de la Producción.
McGraw Hill. Ciudad de México, 1998.
[26] TAWKIK, LOUIS; CHAUVEL, ALAIN. Administración de la producción. McGraw-Hill.
México, D.F. 1984.
[27] UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Material docente, asignatura Organización de la
producción II. [en línea], España, 2007.
http://www.unav.es/ocw/orgproduccionII/pagina_7.html/ (Consulta: 20 de octubre, 2008)
[28] WATER, DONALD J. Logistics: an introduction to supply chain management.
Palgrave. New York, U.S.A., 2003.
83[29] WIDIARTA, HANDIK; VISWANATHAN, S.; PIPLANI, RAJESH. Forecasting aggregate
demand: An analytical evaluation of top-down versus bottom-up forecasting in a
production planning framework. International Journal of Production Economics, 2008.
84