Sąd Rejonowy w Ciechanowie
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: I C 174/24
Data wyroku: 2024-11-05 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: sędzia Lidia Grzelak
Słowa kluczowe: Kary umowne
Podstawa prawna: art, 483 kc
Teza: I zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów… i … kwotę 10397,84 zł (dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 marca 2024 r. do dnia zapłaty;
II zasądza od pozwanego  solidarnie na rzecz powodów … i … kwotę 4367,00 zł (cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, w tym 3617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 174/24

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 5 listopada 2024 r.
Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: sędzia Lidia Grzelak
Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska
po rozpoznaniu w dniu 15 października 2024 r. w Ciechanowie
na rozprawie
sprawy z powództwaD. K.iB. K.
przeciwko(...)P.,(...) spółka komandytowawC.
o zapłatę 10397,84 zł
I zasądza od pozwanego(...)P.,(...) spółka komandytowawC.solidarnie na rzecz powodówD. K.iB. K.kwotę 10397,84 zł (dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 marca 2024 r. do dnia zapłaty;
II zasądza od pozwanego(...)P.,(...) spółka komandytowawC.solidarnie na rzecz powodówD. K.iB. K.kwotę 4367,00 zł (cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, w tym 3617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
sędzia Lidia Grzelak
Sygn. I C 174/24

UZASADNIENIE
PowodowieD. K.iB. K.złożyli w dniu 13 marca 2024 r. ( data stempla operatora pocztowego ) do Sądu Rejonowego w Ciechanowie pozew, wnosząc o zasadzenie na swoją rzecz pod pozwanego(...)P.,(...) spółka komandytowawC.kwoty 10397,84 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty. Wnosili ponadto o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu.
W odpowiedzi na pozew pozwany(...)P.,(...) spółka komandytowawC.wnosił o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na swoją rzecz od powodów zwrotu kosztów procesu. Niezależnie od powyższego podnieśli zarzut miarkowania kary umownej ze względu na wykonanie zobowiązania w całości.
Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:
W dniu 28 października 2020 r. przed notariuszemB. B. (1)doszło do zawarcia umowy deweloperskiej pomiędzyM. P.iR. B. (1)prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej, pod nazwą(...)P.,(...) Spółka CywilnawC., jako deweloperem aD. K.iB. K., jako nabywcami. Na podstawie tej umowy deweloper zobowiązał się do wybudowania na nieruchomości położonej wC.przyul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie prowadziksięgę wieczystą nr (...), w ramach V etapu inwestycjiCentral Park (...), wielorodzinnego budynku mieszkalnego i położonego w nim lokalu mieszkalnego, oznaczonego tymczasowym numerem 409, ustanowienia – po zakończeniu przedsięwzięcia – odrębnej własności tego lokalu mieszkalnego i przeniesienia na rzecz nabywców prawa odrębnej własności tego lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Ci zaś zobowiązali się do zapłaty ceny. Strony umowy ustaliły cenę brutto 1 m2powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu wraz z przynależną komórką lokatorską i udziałem w nieruchomości wspólnej na kwotę 4500,00 zł, w tym podatek VAT w stawce 8% tj. 261090,00 zł brutto. Termin zakończenia prac budowlanych przedsięwzięcia deweloperskiego został wyznaczony do dnia 31 marca 2022 r., z zaznaczeniem, że rozpoczęcia prac budowlanych nastąpiło w dniu 7 grudnia 2019 r. W tym terminie miał odbyć się też odbiór lokalu mieszkalnego, z tym zastrzeżeniem, że termin mógł zostać przesunięty z przyczyny działania siły wyższej. Umowa przenosząca prawo do lokalu miała zostać podpisana natomiast w terminie do 30 czerwca 2022 r., po odbiorze lokalu mieszkalnego i po zapłaceniu całej ceny przedmiotu umowy przez nabywców. Zgodnie z § 10 ust. 1 umowy, w przypadku nie przeniesienia na nabywców prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w terminie do 30 czerwca 2022 r., będzie im przysługiwać kara umowna w wysokości 0,01% ceny przedmiotu umowy każdy dzień opóźnienia, z tym że nie więcej niż łącznie 5 % ceny. W ust. 5 § 10 tej umowy strony zastrzegły, że jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez jedną ze stron, powstała szkoda u drugiej osoby, to tej, która ją poniosła przysługuje prawo żądania jej pokrycia przez stronę odpowiedzialną, w pełnej wysokości, ponad wysokość zastrzeżonych praw umownych ( umowa deweloperska k. 12 – 16 ).
W dniu 14 grudnia 2022 r. doszło do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową pod nazwą(...)P.,(...) spółka komandytowawC.( KRS k. 44 – 46 ).
W dniu 15 grudnia 2022 r. doszło do odbiorulokalu mieszkalnego nr (...)do celów wykończeniowo-remontowych. Klucze do lokalu mieszkalnego zostały przekazaneB. K.. W protokole odbioru zaznaczono, że użytkowanie lokalu mieszkalnego może rozpocząć się dopiero po jego odbiorze i uzyskaniu przez dewelopera ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku oraz po podpisaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży (umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu). Nie zgłoszono uwag do stanu tego lokalu. Dopiero po podpisaniu umowy sprzedażyD. K.wymienił wkładkę do kluczy w zamku w drzwiach ( protokół odbioru lokalu mieszkalnego k. 86, zeznania powódkiB. K.k. 198 – 199, powodaD. K.k. 199 - 200 ).
W dniu 10 lipca 2023 r. przed notariuszemB. B. (1)doszło do zawarcia pomiędzydeweloperem (...)prowadzącymi działalność gospodarczą podfirmą (...),(...) spółka cywilnawC.aD. K.iB. K.umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, umowy przeniesienia prawa w wykonaniu umowy deweloperskiej i umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przyul. (...)wC., opisanego w umowie deweloperskiej z dnia 28 października 2020 r. Na mocy tej umowy deweloper, jako właściciel niewyodrębnionych lokali w w/w budynku, ustanowił odrębną własność samodzielnego lokalumieszkalnego oznaczonego numerem (...), o powierzchni 58.02 m2, składającego się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, komunikacji i łazienki z wc wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. komórkąlokatorską nr (...)o powierzchni 2,29 m2oraz przeniósł to prawo na rzeczD.iB.małż.K., wraz z udziałem w wysokości(...)w nieruchomości wspólnej ( umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, przeniesienia prawa w wykonaniu umowy deweloperskiej i sprzedaży k. 17 – 20 ).
Pismem z dnia 30 czerwca 2023 r.B. K.iD. K.wezwali(...)P.,(...) spółka komandytowawC.do zawarcia umowy przeniesienia własności oraz do zapłaty kary umownej w kwocie 9503,68 zł w terminie dni 31 lipca 2023 r. Wezwanie do zapłaty zostało doręczone w dniu 3 lipca 2023 r. ( bezsporne ).
Opóźnienie w zawarciu umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, umowy przeniesienia prawa w wykonaniu umowy deweloperskiej i umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego wyniosło 373 dni ( od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 9 lipca 2023 r. ). Wysokość kary umownej liczonej od kwoty przedmiotu umowy - 261090,00 zł po 0,01 % za jeden dzień opóźnienia tj. po 26,11 zł, wynosi łącznie 9739,03 zł. Wysokość skapitalizowanych odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 8 marca 2024 r. od kwoty 9503,68 zł ( kwota kary umownej wyliczona na dzień wezwania z dnia 30 czerwca 2023 r. ) wynosi 658,81 zł ( bezsporne ).
W 2020 r. w Polsce, jak i na całym świecie, rozpoczęła się pandemia(...)19 tj. epidemiczne zachorowania na terenie kraju na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego(...)19 wywoływaną przez wirusa(...)2. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w dniu 4 marca 2020 r. W okresie od 14 do 20 marca 2020 r. obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od 15 marca 2020 r. wprowadzono na granicach Polski kordon sanitarny, znacząco ograniczający ruch graniczny. Od 20 marca 2020 roku do 15 maja 2022 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązywał w Polsce stan epidemii. 16 maja 2022 r. stan epidemii został zmieniony na stan zagrożenia epidemicznego. Z dniem 1 lipca 2023 stan zagrożenia epidemicznego został odwołany ( rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz.U. z 2022 r. poz. 340, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii rozporządzenie Dz. U. z 2022 r. poz. 679, 928, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U z 2022 r. poz. 1025, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz. U z 2023 r. poz. 1118 ). Podczas pandemii wprowadzano liczne obostrzenia i stany reżimu sanitarnego, w tym nakazy noszenia maseczek, limity osób przebywających w miejscach publicznych, przymusową izolacja osób chorych i ich bliskich ( kwarantanna ). Znaczące wzrosty liczby zachorowań na(...)19 w Polsce ( tzw. fale zachorowań ) wystąpiły jesienią 2020 r., wiosną 2021 r., jesienią 2021 r. oraz zimą 2022 r. Środki masowego przekazu na bieżąco informowały o aktualnej sytuacji pandemicznej, obowiązujących obywateli zakazach i nakazach, jak też o poziomie zachorowań w kolejnych dniach ( bezsporne ).
W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę ( bezsporne ).
V etap inwestycjiCentral Park (...), obejmujący wzniesienie budynku wielorodzinnego przyul. (...)wC.był realizowany przez(...)P.,(...) Spółka CywilnawC.((...)P.,(...) spółka komandytowawC.). Prace budowlane rozpoczęły się w grudniu 2019 r. Kierownikiem budowy byłA. W.. Deweloper współpracował z następującymi podwykonawcami i dostawcami materiałów budowlanych: BILI-BUDW. B.,P.U.H. (...),(...)I.A. B.,Usługi (...),PPHU (...),Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy (...) S.C.K.W.,K.T.,(...) S.A.,(...)M. M.oraz FACH-M.Usługi (...). W trakcie budowy, na różnych jej etapach, wystąpiły przerwy w wykonywaniu poszczególnych prac budowalnych oraz opóźnienia w dostawach materiałów budowalnych, co było wynikiem zachorowań na(...)19 i kwarantann pracowników podwykonawców i dostawców materiałów. Po wybuchu wojny w Ukrainie część pracowników pochodzących z Ukrainy wyjechała z Polski. Nikt ze strony dewelopera nie informował nabywców małż.K.o powodach opóźnień ( oświadczenia podwykonawców i dostawców k. 51 – 85, dziennik budowy k. 114 – 125, zeznania świadkówA. C.k. 100 – 101,R. B. (2)k. 101 – 102,T. K.k. 103 – 104,Z. M.k. 104 – 105,G. J.k. 105 – 106,J. O.k. 106,P. B.k. 196 – 198, zeznania powódkiB. K.k. 198 – 299, zeznania pozwanegoR. B. (1)k. 200 – 202 ).
Małż.K.podjęli decyzję o nabyciu lokalu mieszkalnego jesienią 2020 r. Po skontaktowaniu się w deweloperem uzyskali aktualne informacje dotyczące dostępnych lokali oraz terminu oddalania lokali do użytku. W biurze dewelopera zapewniono ich, że realizacja inwestycji przebiega terminowo, że pandemia koronawirusa nie ma wpływu na realizację, nie wskazywano, że są jakieś opóźnienia i jakie są ich przyczyny. Małż.K.mieli problem z uzyskaniem od dewelopera aktualnych informacji o stanie inwestycji, jej zaawansowaniu. Kontakt mieli jedynie z pracownicą biuradewelopera (...), ale dotyczył on przede wszystkim przebiegu instalacji w ich lokalu. Wskazany przez nią panK., który uzgadniał z nimi poprawienie zgłaszanych usterek w lokalu, był, wbrew jego twierdzeniom, nie kierownikiem budowy, a jej koordynatorem ze strony dewelopera. Zapewniał ich o niezwłocznym wykonaniu prac ( zeznania powódkiB. K.k. 198 – 299, powodaD. K.k. 199 – 200, pozwanegoR. B. (1)k. 200 – 202 ).
Małż.K.uregulowali wobec dewelopera wszystkie należności w uzgodnionych terminach ( bezsporne ).
Powyższy stan faktyczny nie był sporny co do zasady. Sąd ustaleń w zakresie stanu faktycznego dokonał w pierwszej kolejności na podstawie umów stron, protokołu odbioru, oświadczeń, dziennika budowy, wezwania do zapłaty, jak również powołanych powyżej zeznań świadków i stron.
Przebieg epidemii(...)19 i wprowadzane w związku z tym ograniczenia oraz wybuch wojny w Ukrainie są faktami powszechnie znanymi (art. 228 kpc), a zatem należało uznać te okoliczności za niesporne. Wpływ tych wydarzeń na realizację inwestycji, w ramach której był wznoszony budynek, w którym znajdował się lokal powodów, sąd ustalił na podstawie zeznań w/w świadków i zeznań pozwanegoR. B. (1). Sąd uznał je za wiarygodne, nie podważane były one również przez powodów. Uzupełnienie tych zeznań były pisemne oświadczenia podmiotów, które współpracowały przy tej inwestycji z pozwanym przedsiębiorstwem.
Sąd pominął dowód z zeznań świadkaA. W.zgłoszony przez pozwanego w odpowiedzi na pozew jako zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania. ŚwiadekA. W.nie stawił się na żadną z rozpraw, składając zaświadczenia lekarskie ( k. 110, 155a ). Nie budzi wątpliwości Sądu, że świadekA. W.był kierownikiem budowy, co wynika wprost z zapisów dziennika budowy. Nie miał natomiast osobistego kontaktu z powodami. Dla oceny stanu faktycznego bez znaczenia są przyczyny, dla których nie wszystkie przestoje związane z nieobecnością pracowników wynikającą z zakażenia bądź możliwości zakażenia wirusem(...)19, nie zostały odnotowane w dzienniku budowy, w tym czym deweloper posiadane informacje od podwykonawców przekazywał na bieżąco kierownikowi budowy.
Na marginesie zauważyć należy, że pomimo przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową umową z dnia 14 grudnia 2022 r., w dniu 10 lipca 2023 r. doszło do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, umowy przeniesienia prawa w wykonaniu umowy deweloperskiej i umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przyul. (...)wC.pomiędzydeweloperem (...)prowadzącymi działalność gospodarczą podfirmą (...),(...) spółka cywilnawC.aD. K.iB. K..
Sąd zważył, co następuje:
W ocenie Sądu, powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.
W pierwszej kolejności podkreślić należy, że w umowie deweloperskiej z dnia 28 października 2020 r. zastrzeżono, że zawarcie umowy przenoszącej na rzecz powodówB.iD.małż.K.prawa do lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. W razie zaś przekroczenia tego terminu deweloper będzie zobowiązany zapłacić nabywcom karę umowną.
Co bezsporne, w niniejszej sprawie, w wyznaczonym terminie nie doszło do zawarcia przedmiotowej umowy. Umowę przenoszącą prawo własności tego lokalu zawarto dopiero w dniu 10 lipca 2023 r., a więc po upływie 373 dni od ustalonego w umowie deweloperskiej terminu.
Nie ulega zatem wątpliwości, że powodom małż.K.przysługuje roszczenie o zapłatę kary umowne wynikające wprost z zapisów § 10 ust. 1 umowy deweloperskiej. Strony ustaliły, że w przypadku nie przeniesienia na nabywców prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w terminie do 30 czerwca 2022 r., będzie im przysługiwać kara umowna w wysokości 0,01% ceny przedmiotu umowy.
Podstawą prawną dochodzonego w tej sprawie roszczenia są więc przepisyart. 483 i 484 kc.Zgodnie zart. 483 § 1 kc, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy ( kara umowna ). Stosownie zaś doart. 484 § 1 kc, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.
W ocenie sądu za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności lokalu odpowiada pozwany(...)P.,(...) spółka komandytowawC.. ToM. P.iR. B. (1)działający podfirmą (...),(...) spółka cywilnawC., przy podpisaniu umowy deweloperskiej określili w niej  termin zakończenia budowy V etapu inwestycji i termin przeniesienia prawa własności lokalu na powodów. Należy zwrócić uwagę, że zawarcie tej umowy miało miejsce w czasie rosnącej fali zachorowań na(...)19, kiedy średnia dobowa liczba zachorowań wynosiła kilkanaście tysięcy do ponad dwudziestu tysięcy zachorowań w końcu października 2020 r., osiągając w tym miesiącu łączną liczbę ponad trzystu sześćdziesięciu tysięcy, przy prawie sześciu tysiącach zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem. W Polsce funkcjonowały wówczas bardzo poważne ograniczenia, wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1972 ) wydanym w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju.
Rozsądny przedsiębiorca powinien zatem te okoliczności uwzględnić; sytuacja w chwili zawierania umowy deweloperskiej była trudna zarówno pod względem epidemicznym, jak i społecznym. Sąd nie kwestionuje tego, że na czas realizacji tej budowy przypadał bardzo trudny okres epidemii(...)19, który utrudniał prowadzenie inwestycji, ale w tym przypadkuR. B. (1)iM. P.w dacie zawierania umowy powinni już mieć świadomość istniejących ograniczeń i utrudnień, z więc powinni te okoliczności uwzględnić w deklarowanych terminach, czy to zakończenia budowy, czy zawarcia umowy przenoszącej własność lokali. Znamienne jest to, że to inwestor dyktował warunki tej umowy, nie było więc przeszkód by te terminy w umowie wydłużyć. Co więcej, nawet po zawarciu umowy nie przekazywali nabywcom informacji o przebiegu inwestycji i występujących opóźnieniach. Nie wystosowali do nich żadnej korespondencji.
Natomiast, w ocenie Sądu, wojna w Ukrainie nie może być rozpatrywana jako zasadnicza przeszkoda w realizacji tej inwestycji, gdyż wybuchła nieco ponad miesiąc przed planowanym zakończeniem prac budowalnych. Tak samo warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury, nie mogą usprawiedliwiać tych opóźnień, gdyż są stałym, normalnym elementem pogody w tej części Europy.
Żadna z przytoczonych okoliczności nie może więc podważyć zasadności żądania kary umownej. Żadna z nich nie może być też traktowana jako siła wyższa.
Należy przy tym wskazać, że to na stronie pozwanej jako zobowiązanej do zapłaty kary umownej, spoczywał ciężar wykazania, że opóźnienie było następstwem okoliczności, za które nie ponosiła odpowiedzialności. W ocenie sądu, pozwani takich okoliczności nie wykazali.
Niezależnie od powyższego, należy również uwzględnić, że po drugiej stronie jest kontrahenta - nabywcę, którego pozycja negocjacyjna jest o wiele słabsza, który tak naprawdę może liczyć tylko i wyłącznie na rzetelność i uczciwość dewelopera. Powodowie nie dość, że nie mieli wpływu na treść umowy i terminy tam zawarte, to jeszcze byli przekonywani przez dewelopera, że terminy zostaną dochowane, a jeśli będzie nawet jakieś opóźnienie – to niewielkie.
W świetle powyższych ustaleń uznać należy, że pozwany(...)P.,(...) spółka komandytowawC.nie dotrzymał warunków zawartej umowy i opóźnił się z wykonaniem prac, a w konsekwencji z przeniesieniem na powodów prawa własności lokalu. Tym samym, powodom przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 10 lipca 2023 r., a więc za okres opóźnienia w zawarciu umowy przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Wysokość kary umownej tj. 9739,03 zł była w niniejszej sprawie bezsporna.
Sąd nie znalazł podstaw do zmiarkowania kary umownej zgodnie z wnioskiem pozwanego(...)P.,(...) spółka komandytowawC..
Zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem, miarkowanie kary umownej jest przejawem prawa sądu do ingerencji w stosunki umowne równorzędnych podmiotów, katalog kryteriów pozwalających na zmniejszenie kary umownej jest otwarty, a decyzja sądów meriti o miarkowaniu lub odmowie redukcji tej kary jest silnie warunkowana okolicznościami konkretnej sprawy. Niewątpliwie miarkowanie kary umownej ma na celu przeciwdziałanie dużym dysproporcjom między godnym ochrony interesem wierzyciela a wysokością zastrzeżonej kary. Rozmiar szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, pozostaje tylko jednym z kryteriów i przesłanek podejmowania decyzji o zastosowaniu miarkowania kary umownej ( postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2023 r. w I CSK 4499/22 ). Kara umowna należy się zatem wierzycielowi wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 471 kc), czyli - w braku odmiennych unormowań prawnych lub uzgodnień stron - gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego wynika z niezachowania przez dłużnika należytej staranności (art. 472 kc), a więc z jego winy w jakiejkolwiek postaci. Odpowiadający na zasadzie winy dłużnik może zwolnić się od odpowiedzialności nie tylko w ten sposób, że wykaże konkretne okoliczności pozostające poza jego kontrolą, które doprowadziły do przekroczenia terminu, lecz także przez udowodnienie, że zależne od niego okoliczności nie były przyczyną naruszenia zobowiązania, a tym samym, że wykonując zobowiązanie dołożył należytej staranności ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie IV CSK 574/17 ).
Nie ulega w niniejszej sprawie wątpliwości, że pozwany ostatecznie wykonał swoje zobowiązanie w całości. Jednak całokształt tych okoliczności nie daje podstaw do obniżenia kary umownej, przede wszystkim z uwagi na sytuację powodów i zachowanie pozwanego w toku wykonywania inwestycji: brak właściwej informacji dla nabywców, brak kontaktu z nabywcami, udzielanie nieadekwatnych do sytuacji informacji o stanie zaawansowania robót i terminie zakończenia V etapu inwestycji. Podkreślić należy, że – wbrew twierdzeniom pozwanego – okoliczności dotyczące możliwego wpływu pandemii na terminowość wykonywania prac były znane w chwili zawierania umowy deweloperskiej z powodami, a zatem powinny być przez niego uwzględnione przy jednostronnym przecież ustalaniu terminu zawarcia umowy przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Nie można również pominąć okoliczności, że termin zawarcia tej umowy został ustalony na prawie dwa lata od zawarcia umowy deweloperskiej, zaś został przekroczony na okres roku. Pozwany, analizując sytuacje gospodarczą i wykazując należytą staranność w prowadzeniu własnych spraw powinien przewidzieć nadchodzące problemy, możliwe liczne zachorowania wśród pracowników i dostosować do tej sytuacji postanowienia zawieranych umów w celu zabezpieczenia swoich interesów.
Zarzut miarkowania kary umownej nie może być zatem uwzględniony.
Dodatkowo powodowie wnosili o zasądzenie kwoty 658,81 zł tytułem skapitalizowanych odsetek za opóźnienie od pierwotnie określonej w wezwaniu do zapłaty kwoty kary umownej ( 9503,68 zł ) za okres od dnia 1 sierpnia 2023 r. ( upływ terminu z wezwania do zapłaty ) do dnia 8 marca 2024 r. ( wyliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie na dzień poprzedzający wytoczenie powództwa ) zgodnie zart. 482 § 1 kc.
W związku z powyższym sąd w pkt I wyroku zasądził od pozwanego(...)P.,(...) spółka komandytowawC.solidarnie na rzecz powodówD.iB.małż.K.kwotę 10397,84 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 marca 2024 r. do dnia zapłaty. O odsetkach ustawowych za opóźnienie sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu stosownie doart. 481 kc.
O kosztach procesu sąd orzekł stosownie doart. 98 kpc, który stanowi, iż strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Z tych względów sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 4367,00 zł, w tym 750,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu oraz 3617,00 zł kosztów zastępstwa procesowego z uwzględnieniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego sąd ustalił stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, przy uwzględnieniu wartości przedmiotu sporu.