Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: I C 35/16
Data wyroku: 2017-11-16 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Dorota Krawczyk
Słowa kluczowe: Umowa
Podstawa prawna: art. 627 k.c.

Sygn. akt IC 35/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 16 listopada 2017 roku
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodnicząca

Sędzia SO Dorota Krawczyk

Protokolant

stażysta Ewa Pęczek

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim
na rozprawie
sprawy z powództwaG. J.
przeciwko  GminieU.
o zapłatę
1. zasądza od pozwanego GminyU.na rzecz powodaG. J.kwotę 59.353,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote ) z ustawowymi odsetkami od 17 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty;
2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;
3. nakazuje ściągnąć od pozwanego GminyU.na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 2.257,06 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy) tytułem zwrotu wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa;
4. nakazuje ściągnąć od powodaG. J.na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 641,32 zł (sześćset czterdzieści jeden złotych trzydzieści dwa grosze) tytułem zwrotu wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa;
5. zasądza od pozwanego GminyU.na rzecz powodaG. J.kwotę 6.143,55 zł (sześć tysięcy sto czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sygn. akt I C 35/16

UZASADNIENIE
W pozwie z dnia 11.01.2016 roku pełnomocnik powodaG. J.prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwąG. J.Przedsiębiorstwo (...)wM.wnosił o zasądzenie od pozwanej GminyU.na rzecz powodaG. J.prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwąG. J.Przedsiębiorstwo (...)wP.kwoty 76.000 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 17 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów' zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.
W odpowiedzi na pozew z dnia 10.03.2016 roku (k. 550-552) pełnomocnik pozwanego wnosił o oddalenie powództwo i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów' procesu.
Strony zgodnie wnosiły o udzielenie terminu na przeprowadzenie negocjacji celem ugodowego załatwienia przedmiotowego sporu. Do ugody nie doszło.
Pełnomocnik powoda popierał powództwo.
Pełnomocnik pozwanego wnosił o oddalenie powództwa.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:
W dniu 24 lipca 2009 r. powód (Wykonawca) zawarł z pozwaną gminą (Zamawiający)umowę (...)„o usługę projektową", przedmiotem której było wykonanie przez powoda na rzecz pozwanej dokumentacji projektowa - kosztorysowej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościachU.,ul. (...), poprzedzonej sporządzeniem dodatkowo koncepcji oraz analizą kosztów przedsięwzięcia (§ 1 ust. 2 umowy), w zamian za wynagrodzenie w łącznej kwocie84.790zl.
Szczegółowy zakres opracowań tworzących dokumentację projektowo- kosztorysową obejmował:

a
badania geologiczne,

b
mapa do celów' projektowych odcinka linii kolejowej

c
projekty budowlane

d
projekty wykonawcze

e
specyfikacja techniczna

f
przedmiary robót

g
kosztorys inwestorski

h
informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

i
kartę informacyjna przedsięwzięcia

Zgodnie z § 7 umowy termin zakończenia prac został oznaczony w następujący
sposób:

a
przedstawienie koncepcji oraz analizy kosztów - w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy

b
zatwierdzenie przez zamawiającego (pozwanego) koncepcji - 10 dni od dnia przedstawienia koncepcji

c
opracowanie całości dokumentacji projektów-o-kosztorysowej - 10 miesięcy od podpisania umowy.

Stosownie do treści § 6 ust. 1 umowy pozwana zobowiązała się do przekazania powodowi w dniu podpisania umowy mapy do celów projektowych w wersji papierowej oraz elektronicznej (bez terenu kolejowego). Z kolei na podstawie § 6 ust. 2 umowy pozwana zobowiązała się do udzielania powodowa odpowiedzi na jego pisemne wystąpienia w terminie 5 dni roboczych.
W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy powód wystąpił do Starostwa Powiatowego o wydanie map ewidencyjnych oraz otrzymał od strony pozwanej mapy do celów projektowych.
Niezwłocznie po otrzymaniu tych materiałów powód przystąpił do prac projektowych i przedstawił pozwanej kilka możliwych lokalizacji przepompowni ścieków-. Pozwana cały czas nie mogła zdecydować, w którym miejscu mają być zlokalizowane przepompownie, co uwarunkowane było koniecznością uzyskania przez Gminę tytułu prawnego do nieruchomości, na których miały być zlokalizowane przepompownie. Brak decyzji w tym zakresie powodował, że powód nie mógł oszacować kosztów inwestycji i tym samym nie mógł przedstawić analizy kosztów-.
(dowód: umowa k. 14-21, dokumentacja projektowo- kosztorysowa k. 83-542.zeznania powodaG. J.k. 564-565 minuty 00;06;27-00;45;00, k. 635-637 minuty
?
00;02;55-01;03;00)
Projekt umowy z projektantem był załącznikiem do specyfikacji przetargowej. Ta umowa załączona do specyfikacji przetargowej była identyczna co sporna umowa, wpisane były tylko dane firmy. Ta umowa była z 2009 roku, opracowana była przez prawników.
W tej umowie Gmina zobowiązała się do współpracy z projektantem. Najbardziej kłopotliwym dokumentem jest uzyskanie zgód mieszkańców. Projektant jest zobowiązany do opracowania całej dokumentacji. Pracownik GminyR. K. (1)pomagałG. J.w sytuacjach, gdzie załatwiane były zgody mieszkańców na lokalizację przepompowni.
(dowód: zeznania świadkaM. K.k. 624-625 minuty 00;25;28- 01 ;07;00)
Pismami z dnia 01.09.2009 roku i 18.12.2009 roku powód wystąpił do pozwanej o udostępnienie wypisów z rejestru gruntów wymienionych działek w związku z koniecznością przeprowadzenia uzgodnień w terenie.
(dowód: pisma k. 23-24, 27)
W dniu 22 grudnia 2009 r. powód przekazał pozwanej kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z mapami ewidencyjnymi, gdyż z uwagi na brak uzgodnień co do lokalizacji przepompowni powód nie mógł opracować ostatecznej koncepcji budowy kanalizacji oraz analizy kosztów przedsięwzięcia. Po złożeniu wyżej wspomnianej karty informacyjnej, pismem z dnia 28 grudnia 2009 r. pozwana gmina poinformowała powoda o konieczności ponownego przeanalizowania karty, jednocześnie wskazując na brak naniesienia niektórych podziałów na mapie ewidencyjnej oraz wzywając do ich usunięcia.
Pismem z dnia 28 grudnia 2009 r. powód zwrócił się do pozwanej m.in. o weryfikację map do celów projektowych w związku ze stwierdzeniem w niej braków' oraz błędów, wskazując jednocześnie na zakres weryfikacji. W przekazanych przez pozwaną mapach do celów' projektowych występowało bowiem szereg błędów w' zakresie przebiegu granic działek oraz numeracji działek.
(dowód: potwierdzenie złożenia 3 egzemplarzy karty informacyjnej przedsięwzięcia z dokumentacją k. 29, pismo pozwanej Gminy z dnia 28 grudnia 2009 r. k. 30, pismo
powoda z dnia 28 grudnia 2009 r. k. 31, zeznania świadkaK. Ł. (1)k. 592-593 minuty 00;08;22-00;21 ;00)
W odpowiedzi strona pozwana uzależniła przekazanie zweryfikowanych map od wyszczególnienia działek, które wymagają uzupełnienia opisów, poprawy numeracji, wyrysowania działek.
(dowód: pismo pozwanej z dnia 30 grudnia 2009 r. k. 32)
Pismem z dnia 4 stycznia 2010 r. powód wskazał, że dokonanie czynności do których został wezwany wykracza poza zakres obowiązków' wynikających z umowy, wnosząc o dokonanie przez pozwaną we własnym zakresie i przekazanie stronie powodowej poprawionych map. Jednocześnie - pomimo braku takiego obowiązku - powód przekazał geodecie dokonującemu aktualizacji map informacje żądane przez GminęU..
(dowód: pismo powoda z dnia 4 stycznia 2010 r. z dowodem nadania k. 33-34, wydruki z poczty elektronicznej k. 35-36, zeznania świadkaK. Ł. (1)k. 592-593 minuty 00:08:22-00:21 ;00)
Pomimo braku aktualnych map, powód w okresie styczeń - kwiecień 2010 r. wykonał niemal całość prac związanych z uzgodnieniami przebiegu kanalizacji z właścicielami posesji.
(dowód: zeznania powodaG. J.k. 564-565 minuty 00:06;27-00:45;00, k. 635-637 minuty 00;02;55-01;03;00, zeznania świadkaT. S.! k. 595-596 minuty 00;43;17-01;17;00, dokumentacja k. 347, k. 223-360. k. 228)
Następnie, pismami z dnia 6 i 7 maja 2010 r. powód zasygnalizował pozwanej o dotychczasowym braku przekazania poprawionych map do celów' projektowych, wskazując jednocześnie na niezależne od niego opóźnienia w wykonania przedmiotu umowy w związku z czym wniósł o zmianę terminu zakończenia jej realizacji na dzień 28 lutego 2011 r.
(dowód: pismo z dnia 6 maja 2010 r. k. 41, pismo z dnia 7 maja 2010 r. k. 42)
Pismem z dnia 18 maja 2010 roku pozwana Gmina poprosiła o wyszczególnienie działek które wymagają uzupełnienia, poprawy numeracji itp.. Wskazała na niezłożenie koncepcji i analizy kosztów i poprosiła o przedstawienie planu realizacji projektu.
(dowód: pismo pozwanej k. 43)
W następstwie w/w rozmów, pism,aneksem nr (...)do przedmiotowej umowy, podpisanym w' dniu 6 maja 2010 r. strony ustaliły, że dostarczenie całości dokumentacji projektowo - kosztorysowej nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2011 r.
(dowód:aneks nr (...)z dnia 06.05.2010 roku do spornej umowy k. 22, zeznania powodaG. J.k. 564-565 minuty 00;06;27-00;45;00, k. 635-637 minuty 00;02;55-01;03;00)
Dopiero na przełomie maja i czerwca 2010 r. powód uzyskał od pozwanej Gminy poprawione mapy do celów projektowych, co umożliwiło zakończenie prac nad koncepcją przedsięwzięcia.
Powód w dniu 16 czerwca 2010 roku przekazał pozwanej gminie dokument w postaci „koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościU.ul. (...)gminaU.".
(dowód: pismo z dniu 10 czerwca 2010 r. k. 44, zeznania powodaG. J.k. 564-565 minuty 00;06;27-00;45;00, k. 635-637 minuty 00;02;55-01;03;00 )
M. in. świadekR. S.zajmował się opracowywaniem koncepcji dla spornego zlecenia, wykonaniem koncepcji - przygotowanie materiałów wyjściowych do opracowana projektu, opracowanie koncepcji, wskazanie ilości przepompowni ścieków, planowe przebiegi kanałów sanitarnych i opis techniczny pod kątem koncepcyjnym, uproszczony. Jego koncepcja została wykonana i przekazana inwestorowi czyli GminieU.. Świadek osobiście był kilka razy w GminieU.w związku z tą koncepcją, rozmawiał tam z panemR. K. (1). Rozmawiał z nim o materiałach, znalezieniu miejsca na przepompownie, itp. Na wstępie przy koncepcji potrzebna jest robocza mapa, ogólna i szczegółowa na tyle, aby można by było ustalić zagłębienia. Mapa taka była w wersji dla koncepcji, ale zawierała dużo błędów, granice działek nie pokrywały się z granicami na gruncie, była ona słabej jakości i to zaburzało pracę świadka. Na tej mapie świadek wskazał miejsca najlepsze na lokalizację przepompowni.
Koncepcja już zrobiona była cały czas analizowana i zmieniana. Głównym problemem było to, że nie było ostatecznego miejsca przepompowni. Lokalizacje przepompowni były ustalone warianty i czekali na zgodę Gminy, że te działki mogą być.
(dowód: zeznania świadkaR. S.k. 595 minuty 00;21;40-00;41;00, zeznania świadkaA. D.k. 623-624 minuty 00;05;07-00;22;00 )
Po przekazaniu koncepcji, powód oczekiwał na jej zatwierdzenie, co w myśl § 7 umowy miało nastąpić w- ciągu 10 dni od przedstawienia koncepcji. Pozwana uchylała się od zajęcia jakiegokolwiek stanowiska w zakresie zatwierdzenia koncepcji, co w rozmowach z powodem tłumaczyli tym, że nadal nie mogą uzyskać zapewnień właścicieli co do sprzedaży na rzecz Gminy terenów, na których miały zostać zlokalizowane przepompownie. Ponadto okazało się, że w zakresie w jakim inwestycja realizowana będzie w pasie dróg powiatowych konieczne jest zawarcie porozumienia przez Inwestora z Zarządem Dróg Powiatowych określającego szczegółowe warunki przeprowadzenia inwestycji.
(dowód: zeznania powodaG. J.k. 564-565 minuty 00;06;27-00:45;00, k.
635-637 minuty 00;02;55-01 ;03;00)
W związku z ujawnieniem się dalszych braków w zakresie map do celów projektowych, pismem złożonym pozwanemu w dniu 27 sierpnia 2010 r. powód przekazał pozwanej Gminie te mapy celem ich poprawienia i uzupełnienia przez geodetę. Opracowanie prawidłowych map dla celów projektowych leżało po stronie pozwanej Gminy. Brak aktualnych map ponownie na pewien czas zablokował prace prowadzone przez powoda.
(dowód: pisma powoda k. 46)
GeodetaK. Ł. (1)przygotowywał mapę do celów- projektowych na zlecenie Urzędu GminyU., to było na koniec roku 2011 roku, a w- październiku lub wrześniu 2011 roku dostał zlecenie. To było początkowo zlecenie ustne, a potem dostał zlecenie na piśmie. Miał zrobić mapę do celów projektowych pod projekt kanalizacji w miejscowościachU.,S.i Przysiadów. Konsultacje co do zakresu mapy prowadził z projektantem, czyli powodem. Dostał to zlecenie, ponieważ poprzednia mapa stała się nieaktualna z powodu treści obligatoryjnej tzn. treść na mapie nie odpowiadała treści w terenie i treści ewidencyjnej. Poprzednia mapa nie odpowiadała rzeczywistemu stanowi na gruncie. Zasadnicza różnica była w kwestii uzupełniania części ewidencyjnej, czyli działek. W międzyczasie była wykonana modernizacja drogi w miejscowościS.i trzeba było ją nanieść. Wcześniej wykonywał mapę na terenach zamkniętych, czyli(...)dla projektanta, na zlecenie powoda, to było wcześniej przed zleceniem przez Gminę. Z realizacją zlecania od powoda nie było problemów. Geodeta od projektanta dostał poprzednie mapy, z których wynikało co miał
uzupełnić i na co miał zwrócić uwagę. Zastrzeżenia projektanta- powoda potwierdziły się.
(dowód: zeznania świadkaK. Ł. (1)k. 592-593 minuty 00;08;22-00;21 ;00)
W związku z potrzebą realizowania inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowościS., pismem z dnia 27 stycznia 2011 r. powód poinformował pozwaną o konieczności zawarcia porozumienia z zarządcą drogi i zwracając uwagą na konieczność wystąpienia przez pozwaną do w/w organu załączając projekt pisma w przedmiocie porozumienia.
Powód nie uczestniczył w rozmowach pozwanego z zarządcą drogi. Powód uzyskał jednak nieoficjalną informację, że temat porozumienia z zarządcą drogi powiatowej był kluczową kwestią, która zablokowała inwestycję. Związane było to z faktem, iż zarządca drogi domagał się, aby Gmina przejęła odpowiedzialność gwarancyjną za ewentualne uszkodzenia nawierzchni drogi, która została wyremontowana za środki UE. Powód nie ma wiedzy, czy takie porozumienie zostało ostatecznie zawarte, niemniej jednak jego brak cały czas blokował ukończenie prac projektowych i wystąpienie z wnioskiem o wydanie stosownych decyzji.
(dowód: pismo z dnia 27 stycznia 2011 r. k. 50, projekt porozumienia k. 54-56, pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do Wójta pozwanej Gminy k. 51-52)
Równolegle powód wykonywał wszystkie inne prace związane z opracowaniem projektu jak np. uzgodnienia z właścicielami posesji, uzgodnienia w właściwymi Instytucjami itp.
ŚwiadekT. S.uzgadniał z mieszkaniami miejscowościS.przebieg przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków od trasy głównego ciągu kanalizacyjnego. Jest inżynierem budownictwa. To był 2010, 2011 roku. Uzyskując zgodę pisemną od GminyU.na wykonywanie czynności, kolejno w miejscowościS.odwiedzał każde gospodarstwo, mając do pomocy wypis z rejestru gruntów, sprawdzał tożsamość właścicieli posesji, bo musiał rozmawiać z prawnym właścicielem. ŚwiadekA. D.brała udział w uzgodnieniach w terenie z mieszkańcami. Sporo było takich działek, gdzie zamieszkiwały je osoby nie wpisane do rejestru gruntów lub było więcej współwłaścicieli. Mając te dokumenty rozmawiał z mieszkańcami i pytał, w którym miejscu chcieliby aby to przyłącze było zaprojektowane
do budynku. Zajmował się również ustaleniem położenia przepompowni. We wsiS.nie udało mi się świadkowi ustalić żadnej lokalizacji przepompowni wskazanej przez projektantów, bo właściciele nie wyrażali zgody. Właściciele chcieli uzyskać pieniądze z gminy, za to, że oddają swój teren pod przepompownie, albo wykonanie przyłącza na koszt gminy.T. S.nie miał uprawnień do negocjacji na ten temat, przekazywał te informacje na bieżąco powodowi. Na ten temat dwukrotnie odbyło się spotkanie z wójtem GminyU..T. S.pojechał z powodem do GminyU.i przedstawił całą sytuację, wójt poprosił świadka o dane tych właścicieli, którzy się nie zgadzali na przepompownie na ich gruncie, dostał od nich kserokopię mapy i miał się tym zająć. Po jakimś czasie powód przyjechał do świadka i powiedział, że wójt zgubił te dane które od nas otrzymał, więc pilnie poprosili o nie ponownie, aby mógł je przedstawić na Radzie Gminy. Dokumentacja uległa rozszerzeniu na wniosek mieszańców, co wójt zaakceptował, bowiem 4 czy 5 gospodarstw chciało się dołączyć do kanalizacji.T. S.z mieszkańcami tych 5 domów dodatkowych rozmaił kilka razy.
(dowód: zeznania świadkaT. S.k. 595-596 minuty 00;43;17- 01; 17;00, dokumentacja k. 347, k. 223-360, k. 228. zeznania świadkaA. D.k. 623-624 minuty 00;05;07-00;22;00)
Powód uzyskał też decyzję środowiskowy oraz ostatecznie - pomimo świadomości braków w tym zakresie - złożył wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnych.
Dnia 22 listopada 2011 roku wpłynęły do powoda komplety map zU.od geodety.
(dowód: korespondencja k. 48)
W dniu 23 listopada 2011 r. powód otrzymał od strony pozwanej upoważnienie, opatrzone datą 1 września 2011 r., do prowadzenia w jej imieniu czynności związanych z uzyskaniem wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji projektu.
(dowód: upoważnienie odebrane w dniu 23 listopada 2011 r. k. 47)
W dniu 23 listopada 2011 roku powód złożył do pozwanej wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pismami z dnia 5 grudnia 201l roku i 15 grudnia 2011 roku pozwany wezwał powoda do uzupełnienia wniosku. Pozwany pozostawił wniosek bez rozpoznania.
(dowód: wniosek k. 61-62, wezwanie pozwanego do uzupełnienia wniosku k. 63- 64. ponowne wezwanie k. 65-66, zawiadomienie k. 67)
Wójt pozwanej GminyW. G.wypowiedział sporną umowę w grudniu 2011, żeby nie stwarzać fikcji budżetowej.
W dniu 1 grudnia 2011 roku wysłał do powoda pismo, że odstępuje od umowy wskazując w uzasadnieniu, że powód nie ukończył umówionych prac w terminie.
(dowód: zeznania świadkaW. G.k. 597-599 minuty 01;58;09- 03;28;21)
Pismem z dnia 17 grudnia 2011 roku pełnomocnik powoda ustosunkował się do przyczyn zawartych w wypowiedzeniu umowy na co pozwana odpowiedziała pismem bez wskazania daty.
(dowód: pismo powoda k. 69-72, pismo pozwanego k. 73-74)
Pismem z dnia 02.01.2012 r. pozwana gmina wezwała powoda do przedstawienia inwentaryzacji wykonanych prac projektowych wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, celem sporządzenia szczegółowego protokołu prac projektowych w toku. Powód niezwłocznie sporządził stosowny wykaz wykonanej dokumentacji, którą w dniu 16.01.2012 roku przekazał pozwanej Gminie.
(dowód:pismo pozwanej k. 75, potwierdzenie przekazania wykonanej
dokumentacji k. 76-77, protokół przekazania dokumentacji k. 78. dokumentacja projektowa wykonana przez powoda k. 83-542)
Powód nie otrzymał wynagrodzenia w żadnej części.
(okoliczność bezsporna)
ŚwiadekM. J.zajmował się kwestami technicznymi. Mając mapy do celów' projektowych miał skanalizować wszystkie posesje. Usadowił tą sieć wysokościowo. Uzgodnienia poczynione w terenie są kluczowe. Dane terenowe kreślił na mapie do celów projektowych. Do tego projektu otrzymał mapę do celów projektowych, błędy były jeśli chodzi o pikiety terenu, czyli wysokości. Miał wątpliwości, co do przebiegu granic ewidencyjnych działek.
Przepompownia jest elementem najważniejszym i jej lokalizacja determinuje dalsze rozwiązania. Nie było potwierdzonej pismem informacji na których działkach ewidencyjnych mają być przepompownie. Jeżeli nie ma tej konkretnej działki wskazanej na przepompownie, to projekt jest w zawieszeniu. Nie znając konkretnej lokalizacji przepompowni nie mógł określić emisji hałasu silników pomp, emisji odoru i nie mógł wystąpić z wnioskiem o decyzje środowiskową. Wyrysował trasy sieci kanalizacyjnej i przepompowni, w miejscach gdzie technicznie powinny one być. Jeśli chodzi o prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, to leży ona w gestii inwestora. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach potrzebna jest lokalizacja, zakres inwestycji i zakres oddziaływania inwestycji. Niezbędna jest analiza akustyczna i odorowa. Brakowało świadkowi tych analiz, bo nie było wiadomo, gdzie są przepompownie. Żeby móc ustalić, gdzie mają być przepompownie trzeba mieć tytuł prawny do nieruchomości na której ma być budowana przepompownia.
Pompownia ma 5 m na 5 m , ogrodzona jest siatką z wjazdem. Tam znajdują się kominki wentylacyjne, skrzynka energetyczna do zasilania, kostka, ogrodzenie, brama.
W tym projekcie koncepcyjnym były wyrysowane hipotetyczne trasy. Przy projektowaniu musi być konkretny teren położenia przepompowni.
(dowód: zeznania świadkaM. J.k. 597 minuty 01 ;18;34-01;58;00
Proces procedowania i wykonania spornej umowy wymagał współdziałania z zamawiającym. Zamawiający udostępnia dane o mieszkańcach, wykupuje grunty pod przepompownie, wydaje decyzję środowiskową. W przypadku kiedy pozwany współdziałałby z powodem i nie byłoby innych nieprzewidzianych w1chwili zawierania umowy okoliczności blikujących inwestycję to termin na wykonanie zakreślonywumowie byłby realny. Na tym odcinku było kilkadziesiąt działek, z których niektóre miały nieuregulowany stan prawny. Poprawianie map nieaktualnych ze względu na wskazanych właścicieli. na nieaktualne granice trwało około rok czasu. Mapa dla celów projektowych ważna jest dwa lata. Wójt pozwanej Gminy ani powód nie przewidzieli, że droga w- której projektowany będzie kanał sanitarny zablokuje prace na rok. W 2010 roku była taka sytuacja, że powód złożył koncepcję przebiegu do zarządu dróg i dyrektor zarządu dróg powiedział, że ta droga jest dopiero wybudowana i ma na nią jeszcze gwarancję. Powód poszedł do wójta i przekazał tą informację. Wójt prowadził rozmowy z Dyrektorem Zarządu Dróg. Trwało to około rok czasu.
Powód nie mógł dostać decyzji środowiskowych z uwagi na brak lokalizacji przepompowni. Pierwszą decyzją jaką się wydaje jest decyzja środowiskowa i bez tej decyzji nie da się projektować. Po decyzji środowiskowej jest decyzja o lokalizacji inwestycji publicznej. Powód nie mógł w imieniu gminy zajmować się wykupem nieruchomości pod pompownie. Po stronie gminy leżała kwestia załatwienia przeniesienia praw własności do terenu, gdzie była przepompownia.
Powód zrobił koncepcję, mapę pod(...), projekty z przyłączami, przepompownie oraz badania gruntowo sanitarne przed miarą robót. Brakowało przeprowadzenia procedur do decyzji środowiskowej. Procedura jest taka, że robi się streszczenie projektu, liczy hałas i emisję odoru od przepompowni, składa się do Gminy a Gmina składa o do(...)Dyrektora Środowiskowego i do sanepidu.Wójtmając opinię(...)Dyrektora Ochrony Środowiska i sanepiduwydaje decyzję środowiskową, a potem też decyzję lokalizacyjną.
Część techniczna jest wykonana w 100%. Braki istnieją po stronie administracyjnej.
Zanim powód otrzymał wypowiedzenie umowy, wystąpił o decyzję lokalizacyjną, Wójt wezwał powoda do uzupełniana wniosku o decyzję, więc powód poprosił wójta o zgody. W brakach mieściły się te zgody na pompownie i drogę wS.. Gmina powodowi tego nie przekazała, a chciała aby powód je załączył.
Powód przedłożył do Gminy koncepcję i analizę kosztów. Koncepcja składa się z elementów technicznych i ekonomicznych. Projekt rozbija się na projekt techniczny i kosztowy. Z tego nie było żadnego protokołu. Ze strony Gminy nie było odzewu po złożeniu tej koncepcji.
(dowód: zeznania powodaG. J.k. 564-565 minuty 00;06;27-00;45;00, k. 635-637 minuty 00;02;55-01;03;00)
Nieprawdopodobnym jest, abyW. G.- wójt GminyU.w latach 2002-2012- nie widział koncepcji, czyli zarysu sieci kanalizacyjnej. Jeżeli koncepcja nie została oprotestowana w formie pisemnej przez gminę w terminie 14 dni, to należy domniemywać, że jest zaakceptowana przez gminę.
Ze strony Gminy nie było negocjacji z właścicielami dotyczących wykupu gruntów pod pompownie. Przy 1,2,3 przepompowaniachW. G.prowadził rozmowy o udostępnienie nieruchomości i ewentualny wykup.
Były spotkania z powodem o tym projekcie.
Gmina zrobiła aktualizację map. Robił to geodeta zT.K. Ł.robił kolejną wersję map, wtedy kiedy poprzednie mapy się zdezaktualizowały, kiedy nastąpiła przebudowa drogi powiatowej. Projektowana kanalizacja musiała przebiegać w pasie tej przebudowanej drogi. Został podpisany dokument przez Gminę - porozumienie między Starostwem Powiatowym wT.a GminąU., które dotyczyło możliwości wejścia z robotami kanalizacyjnymi w pas drogowy.
Wójt pozwanej GminyW. G.wypowiedział sporną umowęw grudniu 2011, żeby nie stwarzać fikcji budżetowej. W dniu 1 grudnia 2011 roku wysłał do powoda pismo, że odstępuje od umowy. W październiku 2012 roku Wójt GminyW. G.zakończył urzędowanie jako wójt.(...)zagwarantowała środki finansowe na kanalizację w 2011 roku.
Wójt pozwanej GminyW. G.nie dochodził od powoda kar umownych za rozwiązanie umowy z przyczyn wykonawcy. Nie potrafi sobie przypomnieć przemyśleń, dlaczego odstąpił od kar umownych.
(dowód: zeznania świadkaW. G.k. 597-599 minuty 01 ;58;09- 03;28;21)
Nie jest wybudowana kanalizacja w miejscowościach objętych sporną umową. Obecnie w 2015 roku Rada GminyU.podjęła uchwałę o budowie kanalizacji. Wykonawca w grudniu 2015 roku wykonał koncepcję i opracował mapy. Pierwszym elementem dokumentacji była koncepcja. Koncepcja ta jest zatwierdzona przez Gminę. Teraz wykonawca wystąpił o decyzje środowiskowe, a potem będzie decyzja o warunkach zabudowy.
(dowód: zeznania świadkaM. K.k. 624-625 minuty 00;25;28-01 ;07;00)
A. P.od 1 grudnia 2014 roku jest Wójtem GminyU.. ŚwiadekP. L.od marca 2015 roku pracuje w Urzędzie GminyU., jako kierownik Referatu Inwestycji. Inwestycję o zaprojektowanie kanalizacji zlecili w lipcu 2015 roku. W momencie kiedy uruchamia! przetarg na inwestycję kanalizacji wmiejscowości P.,S.iU.nie wiedział, że sporna umowa była podpisana. Projektowana kanalizacja w miejscowościS.i Przysiadów jest na etapie rozmów z mieszkańcami. Praktycznie już wiadomo, gdzie będą przepompownie, żeby zaprojektować sieć projektant musiał wiedzieć, gdzie będą przepompownie. Obecnie projektant, na podstawie pełnomocnictwa, które ma od pozwanej Gminy, zawiera umowy użyczenia.
(dowód: zeznania świadkaP. L.k. 625-626 minuty 01;07;08-01;22;00. zeznania pozwanego k.A. P.k. 637 minuty 01 ;03;11-01 ;08;00)
Udział procentowy poszczególnych faz projektowania to:

a
projekt koncepcyjny PK - 7-15%,

b
projekt budowlany PB - 30-45%,

c
projekt wykonawczy PW - 40-60%.

Udział procentowy jest liczony od całości ceny dokumentacji projektowej. Suma wartości składowych prac projektowych liczona w procentach wynosi 100%. Przy ustalaniu udziału poszczególnych faz projektowania w łącznej cenie projektu, lub ustalaniu ceny opracowań projektowych zlecanych odrębnie, należy stosować ww. wartości procentowe dostosowując udział procentowy do specyfiki inwestycji.
W tzw. "Środowiskowych zasadach wycen prac projektowych", przyjęto dla obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych w rozdziale 7 (podrozdział 7.3.) pt. "Inwestycje ekologiczne" w pkt 7.3.2.6 na str. 32 następujący podział faz projektowych projekt podstawowy 70% i projekt wykonawczy - 30%, gdzie słusznie założono, że koncepcja jest już składową etapu projektu podstawowego (budowlanego).
Sprawa samego wygenerowania przedmiotowej spornej dokumentacji wydawałoby się, że jest marginalna i pomijalna, lecz sam koszt edycji zawartego materiału jest na poziomie 2.500,00zł-3.000,00 zł, pomijając już poświęcony niezbędny
kilkudziesięciogodzinny czas na wygenerowanie, składanie i bindowanie przedmiotowych wszelkich opracowań zawartych w aktach sprawy.
Wskazać należy, iż przedmiotowy projekt również spełnia częściowo wymagania w zakresie projektu wykonawczego, to można odnieść się jeszcze do argumentacji, że poziom 70% biorąc pod uwagę pośpiech przy generowaniu przedmiotowej dokumentacji w celu wykazania i finalnego przekazania materiałów projektowych wykonanych do chwili odstąpienia od umowy na potrzeby protokołu przekazania i pisma (k. 76, 77), należy stwierdzić, że w większej części przedmiotowa dokumentacja została jednak wygenerowana przez jednostkę projektową w' stosunku do zapisów' umownych z § 1 ust. 2 w/w umowy.
Wartość wykonanej pracy przez powoda na dzień odstąpienia od umowy to 70% wskazanego w umowie wynagrodzenia.
(dow'ód: opinia biegłego k. 648-663, opinia uzupełniająca k. 681-691)
Dążąc do polubownego załatwienia sporu powód wnioskiem z dnia 13 czerwca 2013 r. wystąpił o zawezwanie pozwanej do próby ugodowej. Na wyznaczonym w sprawie przez Sad Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim posiedzeniu (sygn. akt I Co 1111/13), które odbyło się w dniu 14 stycznia 2014 r. strony nie doszły jednak do porozumienia w zakresie przedmiotowego roszczenia, w związku z czym do zawarcia ugody nie doszło.
(dowód: wniosek z dnia 13 czerwca 2013 r. k. 79-81, protokół posiedzenia z dnia 14 stycznia 2014 sygn. akt I Co 1111/13 Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim k. 82)
Sąd Okręgowy dokonał następującej oceny materiału dowodowego:
Sąd nie dał wiary zeznaniom świadkaW. G.co do twierdzeń, że pow'ód nie przestawił mu koncepcji, bowiem sam dalej zeznał, że nieprawdopodobnym jest, aby nie widział koncepcji, ponadto z dokumentów' wynika, że w dniu 16.06.2010 roku taka koncepcja została złożona w' GminieU.( k.44). Dalej zeznał, że jeżeli taka koncepcja nie została oprotestowana w formie pisemnej przez gminę, to należy domniemywać, że jest akceptacja przez Gminę. Gmina na oprotestowanie ma 14 dni.
Sąd nie dał wiary zeznaniom świadkaW. G.co do twierdzeń, że powód nie przedstawił dokumentacji projektowej i kosztorysowej, bowiem taka dokumentacja została przez powoda złożona w styczniu 2012 roku. Powód nie złożył jedynie decyzji, których wydanie zależało od pozwanej Gminy.
Sąd nie dał wiary zeznaniom świadkaW. G.co do twierdzeń, że ustnych uzgodnień z powodem nie było żadnych, bowiem jego zeznania są wewnętrznie sprzeczne w' tej kwestii, bowiem sam zeznał, że były spotkania o tym projekcie z powodem. Ponadto z zebranego w sprawie materiału dowodowego w szczególności zeznań świadkówT. S.,K. Ł. (1),M. J., świadkaM. K.wynika, że rozmowy z samym wójtemW. G.i przedstawicielami Gminy pozwanej (R. K.) były bardzo często w związku z realizacją spornej umowy. Z zeznań świadkaM. K.wynika, że pracownik GminyR. K. (1)pomagałG. J.w sytuacjach, gdzie załatwiane były zgody mieszkańców na lokalizację przepompowali.
Na ocenę zeznań, jako niewiarygodnych, świadka - byłego wójtaW. G.odpowiedzialnego za tą inwestycję wpływa ciągłe zasłanianie się niepamięcią, wybiórcza pamięć zdarzeń, tych korzystnych dla Wójta. Były Wójt zeznaje: „Został podpisany dokument przez gminę - porozumienie między Starostwem Powiatowym wT., a GminąU.dotyczące możliwości wejścia z robotami kanalizacyjnymi w pas drogowy. Nie pamiętam kiedy to porozumienie zostało spisane. Nie jestem w stanie umiejscowić zdarzeń w przedziałach czasowych. Nie pamiętam, jak długo trwały negocjacje do tego porozumienia. Nie przypominam sobie, że prowadziłem takie negocjacje.” To kto prowadził negocjacje i kto podpisał w imieniu pozwanej Gminy to porozumienie?.
Były Wójt zeznaje: „Skoro zostały umowy podpisane to są, ale nie wiem gdzie. Nie pamiętam, czy takie umowy zostały udostępnione projektantowi. Nie pamiętam, czy odpowiedziałem projektantowi na pytanie, co do lokalizacji (przepompowni). Mówimy tu o dokumentach, które powinny nastąpić po takich elementach jak koncepcja, kosztorys. Dlatego działaliśmy, bo zależało nam na realizacji i wiem, że w ten sposób też ratowaliśmy umowę.”
Sąd pominął zeznania świadkaZ. B., jako nic istotnego nie wnoszące do sprawy, bowiem świadek zupełnie nic nie pamiętał.
Sąd nie dał wiary zeznaniom świadkaM. K.co do twierdzeń, żeR. K. (1)mówił świadkowi, że opóźnienie w złożeniu wniosku o wydanie decyzji wynikało z opieszałości projektanta - powiodą, bowiem są zupełnie gołosłowne. Dalej świadek zeznaje: „KolegaK.mówił, że powód wielokrotnie podnosił problem map i dla niego było to
wygodne, bo mapy opracowywała Gmina."

Sąd Okręgowy zważył co następuje:
Strony zawarły umowę o dzieło.
W myślart. 627 kcprzez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Zgodnie z treściąart. 642 kc
§1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się
wynagrodzenie w' chwili oddania dzieła.
§ 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.
W myślart. 644 kcdopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może wrkażdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to. co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.
Zgodnie z treścią § 15 ust. 7 spornej umowy z dnia 24 lipca 2009 r. w' przypadku odstąpienia przez Zamawiającego (pozwana) od umowy z przyczyn, za które Wykonawca (powód) nie odpowiada, wnioskodawcy należy się wynagrodzenie za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
Odstępując od umowy, zamawiający winien zapłacić przyjmującemu umówione wynagrodzenie, z tym że może je pomniejszyć o to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła w całości.
Podkreślić trzeba, że wykonanie spornego dzieła wymagało ogromnej systematycznej współpracy pozwanej Gminy z powodem, zapewnienie aktualnych map, wykup ziemi czy zawarcie innych umów na korzystanie z prywatnych terenów pod przepompownie, zgoda na wejście w pas nowej drogi objętej jeszcze gwarancją. To brak tej współpracy po stronie pozwanej powodował opóźnienia w realizacji dzieła od samego początku.
W analizowanej sprawie z całą pewnością niedochowanie terminu zakończenia spornego dzieła przez powoda było spowodowane zaniedbaniami leżącymi po stronie pozwanej, która nie dostarczyła aktualnych i prawidłowych map do celów projektowych we właściwym zakreślonym w umowie czasie, nie dokonała stosownych uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych wT.w zakresie umieszczenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, nie uzyskała tytułów prawnych, ani choćby promes nabycia własności nieruchomości, na których miały być zlokalizowane przepompownie (powód nie miał przecież prawa do wykupu czy wydzierżawienia gruntów pod pompownie a jak wynika z zeznań powoda mieszkańcy nie chcieli się zgodzić na pompownie na ich gruncie za darmo, chcieli albo wykupu ich ziemi albo zrobienia przyłącza za darmo do czego powód nie był uprawniony. Czym innym jest zgoda na wejście na grunt, aby zakopać rurę a czym innym jest oddanie swojego dość dużego terenu na stałe, który musi być ogrodzony, z którego wydobywa się hałas. Nie można się dziwić, że nikt za darmo nie chciał go oddać. Decyzje, których zabrakło w projekcie też wydaje Gmina. Były Wójt zeznał, że nie przewidzieli przestoju prac nad projektem z powodu przebudowy drogi krajowej. Czemu też miałoby służyć zrobienie projektu z zaznaczonymi „teoretycznie” przepompowniami? Były WójtW. G.najpierw zeznał, że nie było negocjacji z właścicielami dot. wykupu gruntów pod przepompownie, następnie zeznał, że z kimś rozmawiał, ale nie pamięta tych rozmów. Nikt rozsądny nie robi projektu kanalizacji bez uzgodnień z mieszkańcami, po co robić taki projekt czysto teoretyczny?, czy żeby wydać publiczne pieniądze a potem poprawiać wszystko też za publiczne pieniądze?. Były Wójt zeznał, że potem przerobiłoby się projekt. Tylko gdzie tu ekonomia i logika?
W następstwie rozmów między stronamianeksem nr (...)do przedmiotowej umowy, podpisanym w dniu 6 maja 2010 r. strony ustaliły, że dostarczenie całości dokumentacji projektowo - kosztorysowej nastąpi w terminie dodnia 28 lutego 201 lr., aw stycznia 201 lr. nie było jeszcze porozumienia Gminy z zarządcą drogi. Powód nie uczestniczył w rozmowach pozwanego z zarządcą drogi. Powód uzyskał jednak nieoficjalną informację, że temat porozumienia z zarządcą drogi powiatowej był kluczową kwestią, która zablokowała inwestycję. Związane było to z faktem, iż zarządca drogi domagał się, aby Gmina przejęła odpowiedzialność gwarancyjną za ewentualne uszkodzenia nawierzchni drogi, która została wyremontowana za środki UE. Powód nie ma wiedzy, czy takie porozumienie zostało ostatecznie zawarte, niemniej jednak jego brak cały czas blokował ukończenie prac projektowych i wystąpienie z wnioskiem o wydanie stosownych decyzji.
Były Wójt doskonale wiedział i powiedział o tym zeznając w charakterze świadka, że pojawiły się problemy, których w ogóle nie przewidział, z którymi Gmina musiała się uporać, cały czas trwały rozmowy dotyczące bieżącej realizacji spornego projektu, a więc nie możemy przyjąć, że Gmina skutecznie odstąpiła od umowy w grudniu 2011 roku z tej przyczyny, że powód nie przedstawił koncepcji do 24 września 2009 r. tj. w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy (24 lipca 2009 r.), na czym koncentrował się pełnomocnik strony pozwanej i podkreślał, że już brak tej koncepcji do 24 września 2009 r. czynił wypowiedzenie uzasadnionym, że powód nie oddał dzieła w terminie zakreślonym w aneksie do umowy, bowiem wina za opóźnienie w realizacji spornej umowy w całości obciąża stronę pozwaną.
Wskutek powyższych okoliczności prace projektowe przedłużały się w stosunku do terminu ustalonego w' umowie. Pod koniec 2011 roku jeszcze geodetaK. Ł.na zlecenie Gminy aktualizował mapy pod sporny projekt.
Do dnia wypowiedzenia Gmina podejmowała czynności niezbędne po stronie Gminy, obciążające Gminę do ukończenia spornego dzieła, mimo iż termin zakreślony w aneksie do umowy dawano upłynął, co świadczy, zdaniem Sądu, o dorozumianym przedłużeniu terminu na oddanie spornego dzieła. Pozwana godziła się w sposób dorozumiany na przedłużenie umówionego terminu.
Jak zeznał w' charakterze świadka były Wójt pozwanej GminyW. G.wypowiedział sporną umowę w grudniu 2011, żeby nie stwarzać fikcji budżetowej.(...)zagwarantowała środki finansowe na kanalizację w 2011 roku. I to była rzeczywista przyczyna wypowiedzenia umowy.
Powszechnie widomo, że finanse Gminy rządzą się swoimi prawami, decyzje Gminy nie zawsze są racjonalne, aby być zgodnymi z przepisami w zakresie finansów.
Powód wykonał dokumentację techniczną w 100%. Braki były jedynie po stronie administracyjnej również zależnej od Gminy.
W grudniu 201 lr. pozwana odstąpiła od umowy, nie wypłacając powodowi żadnej części należnego mu wynagrodzenia. Ponieważ przyczyna podana w uzasadnieniu wypowiedzenia nie może skutecznie rozwiązać spornej umowy z winy pow'oda należy przyjąć, że pozwana odstąpiła od umowy w myślart. 644 kc.
W doktrynie i orzecznictwie spory budzi kwestia, czy w świetle komentowanego przepisu jednoczesna zapłata wynagrodzenia jest warunkiem skuteczności odstąpienia. W wyroku z 14.10.1998 r. (II CKN 5/98) SN skłaniał się ku stanowisku akceptującemu zapłatę wynagrodzenia jako przesłankę skuteczności odstąpienia na podstawieart. 644 KC.Jednak w późniejszym okresie SN wyraził kilkakrotnie odmienne zapatrywanie, obszernie uzasadnione przede wszystkim w wyrokami z 26.1.2001 r. (II CKN 365/00. OSNC 2001, Nr 10, poz. 154), w którym uznał, iż odstąpienie od umowy o dzieło bez jednoczesnej zapłaty wynagrodzenia jest skuteczne, brak zapłaty wynagrodzenia zaś powoduje jedynie możliwość jego dochodzenia przez przyjmującego zamówienie na drodze sądowej. Podobne stanowisko wyrażone zostało także w wyroku SN z 19.12.2002 r. (II CKN 1334/00,L.) oraz w wyroku SN z 22.5.2003 r. (II CK 367/02,L.). Stanowisko to Sąd rozpoznający sprawę podziela.
W dniu 16 stycznia 2012 roku powód, na żądanie pozwanej, oddał pozwanej wykonaną część dzieła, które zostało wykonane w znacznej części.
Jak wynika z opinii biegłego, który szczegółowo uzasadnił swoje wnioski do opinii, powodowi za wykonaną część projektu należy się 70% umówionego wynagrodzenia co daje kwotę 59.353zł ( 84.790zł x 70%=59.353zł).
Negocjacje między stronami dotyczące ugodowego załatwienia sporu trwały bardzo
długo.
Mając na uwadze powyższe ustalenia i rozważania na podstawie łączącej strony umowy - § 15 ust. 7 umowy z dnia 24 lipca 2009 r.,art. 644 k.c.Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda wynagrodzenie w kwocie 59.353,00 zł i oddalił żądanie w pozostałym zakresie jako niezasadne.
O odsetkach Sąd orzekł na podstawieart. 481 § 1 k.c.od dnia 17 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty zgodnie z żądaniem pozwu. Datę początkową naliczania odsetek powód określił w oparciu o treśćart. 488 § 1 k.c.Powód przekazał pozwanej opracowane przez siebie materiały w dniu 16 stycznia 2012 roku, co oznacza, że wynagrodzenie za ten projekt winno być wypłacone w tym samym terminie. Skoro zaś pozwana nie zapłaciła tego wynagrodzenia, uzasadnione jest zasądzenie odsetek od dnia następnego.
Podstawą rozstrzygnięcia o kosztach procesu był przepisartykułu 100 KPC, zgodnie z treścią którego w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone.
W niniejszej sprawie powód wygrał sprawę w 78,1% i w takiej części pozwany powinien ponieść koszty procesu.
Zgodnie z treściąart. 83 ust 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd orzeka o poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa wydatkach, stosując odpowiednio przepisyart. 113.
Natomiast w myśl art. 113 ustęp 1 w/w ustawy kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub których nie miał obowiązku uiścić kurator albo prokurator, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu.
Mając powyższe na uwadze Sąd nakazał ściągnąć od pozwanego GminyU.na rzecz Skarbu PaństwaSądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 2.257.06zl tytułem zwrotu wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa oraz nakazał ściągnąć od powodaG. J.na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 641,32zl tytułem zwrotu wydatków tymczasowa poniesionych przez Skarb Państwa.
Wszystkie koszty w sprawie łącznie wyniosły 16.962,38zł (opłata od pozwu - 3.800zł + koszt opinii biegłych i świadków - 3.528,38zł zł + wynagrodzenie pełnomocników stron - 4817zł + 4817zł =16.962,38zł) z czego pozwany powinien ponieść koszty w kwocie 13.247,61 zł a poniósł już w kwocie7.104,06zł, a więc Sąd zasądził od pozwanego GminyU.na rzecz powodaG. J.kwotę 6.143,55 zł tytułem zwrotu kosztów' procesu.