Sąd Okręgowy w Warszawie
XX Wydział Gospodarczy
Sygnatura akt: XX GC 872/13
Data wyroku: 2016-03-14 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Anna Zborzyńska

Sygn. akt XX GC 872/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 14 marca 2016 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XX Gospodarczy
w składzie następującym:
PrzewodniczącySSO Anna Zborzyńska
Protokolant stażysta Dorota Jeziorska
po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 r. w Warszawie na rozprawie
sprawy z powództwa:(...) SAwW.
przeciwko:(...) SAwM.(H.)
o zapłatę

I
zasądza od pozwanego(...) SAwM.(H.) na rzecz powoda(...) SAwW.: odsetki ustawowe od kwoty 438 126 zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych) za okres od dnia 17.07.2013 r. do dnia 17.10.2013 r.

II
oddala powództwo w pozostałym zakresie.

III
zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 34 770,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 7 217 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Anna Zborzyńska
Sygn. akt XX GC 872/13

UZASADNIENIE
Pozwem z dnia 3.09.2013 r. powód(...) SAwW.wniósł o zasądzenie od pozwanych:

1
(...) Spółki z o.o.wP.

2
(...) SAwM.(dalej:(...))

solidarnie kwoty 599.563,50 zł z ustawowymi odsetkami oraz kosztów procesu.
W uzasadnieniu powyższego żądania powód wskazał, że w dniu 14.03.2013 r. zawarł z(...) Spółką z o.o.ważną i skuteczną umowę w zakresie najmu żurawia gąsienicowegoT. C.i wykonania nim określonych robót budowlanych tj. montażu konstrukcji zadaszenia Stadionu Miejskiego wB.. Następnie dnia 20.05.2013 r. te same strony zawarły identyczną umowę, tym razem w zakresie wykonania ww. robót żurawiem hydraulicznymL. (...). Mimo, że strony Umów zatytułowały je umowami najmu, to w istocie były to umowy o roboty budowalne, do których zastosowanie znajdzieart. 647(

    1)k.c.Umowy zostały zawarte przez ww. podmioty w ramach realizacji zadania inwestycyjnego – budowy Stadiony Miejskiego wB.. Inwestorem wskazanego zadania był(...) Miejski Spółka z o.o.wB., który zawarł z(...)(będącą liderem konsorcjum), jako generalnym wykonawcą umowę o roboty budowalne w zakresie wykonania przedmiotowego stadionu.(...)z kolei zawarł zL.Polska umowę, której przedmiotem były m.in. roboty budowlane w postaci montażu konstrukcji zadaszenia Stadionu Miejskiego wB.. Relacja pomiędzy powodem a(...)to relacja między generalnym wykonawcą robót budowlanych a dalszym podwykonawcą. Tym bardziej, że w dniu 4.03.2013 r. i 24.05.2013 r.(...)zgłosił(...)wykonywanie robót budowlanych przez powoda w trybieart. 647(

    1)k.c.Natomiast(...)pismami z dnia 10.05.2013 r. i 6.06.2013 r. zaakceptował powoda jako podwykonawcę ww. robót.
Zgodnie z Umowami strony ustaliły, że roboty budowlane związane z montażem dachu stadionu miały być wykonane przez powoda przy wykorzystaniu wskazanych w Umowie żurawi, obsługiwanych przez uprawnionych operatorów będących pracownikami powoda. Jak wynika z powyższego, wbrew nazwie, Umowy miały charakter umów o roboty budowane wykonywane przy użyciu żurawia hydraulicznego i gąsienicowego, a nie umów najmu tego sprzętu.
Umowa z dnia 14.03.2013 r. została zawarta na okres od 25.03.2013 r. do 11.05.2013 r., ale została przez strony przedłużona do dnia 20.05.2013 r.
Umowa z dnia 20.05.2013 r. zawarta została na okres od 21.05.2013 r. do 3.06.2013 t., ale została przedłużona do 8.06.2013 r.
Wysokość wynagrodzenia powoda została określona w § 4 Umów, jednakże na podstawie zamówienia z 14.05.2013 r. strony ustaliły, że w okresie przedłużenia Umowy z dnia 14.03.2013 r. wysokość stawki za jedną godzinę pracy żurawia wynosić będzie 950 zł netto.
Wskazane w Umowach roboty zostały wykonane, a powód wystawił z tego tytułu następujące faktury VAT:

1
Nr(...)z dnia 27.05.2013 r.
    na kwotę(...)zł, z terminem płatności na dzień 26.06.2013 r.

2
Nr(...)z dnia 29.05,2013 r.
    na kwotę(...)zł , z terminem płatności 28.06.2013 r.,

3
Nr(...)z dnia 31.05.2013 r.

    na kwotę
(...)zł – skorygowana do kwoty(...)zł, z terminem płatności na dzień 30.06.2013 r.

4
Nr(...)z dnia 10.06.2013 r.
    na kwotę 161.437,50 zł, z terminem płatności na dzień 10.07.2013 r.,

Żadnej z tych faktur pozwany(...)nie uregulował. W związku z tym powód kontaktował się z pozwanymi telefonicznie, a następnie w dniach 09.07.2013 r., 12.07.2013 r., 31.07.2013 r. wysłał do(...), a w dniu 12.07.2013 r. – do(...)wezwania do zapłaty. Pozwany(...)zapewniał w rozmowach telefonicznych, że zapłaci zaległe należności i zaproponował w sprawie spotkanie na dzień 30.07.2013 r., które zostało przez(...)odwołane.
Kolejne wezwanie do zapłaty zaległości pozwani pozostawili bez odpowiedzi.
Jako podstawę prawną swoich roszczeń powód wskazał przepisart. 647(
    1)§ 5 k.c.statuujący solidarną odpowiedzialność wykonawcy i generalnego wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcy. Z dokumentów dołączonych do pozwu wynika bowiem, że pozwany(...)wyraził zgodę na zawarcie umowy z powodem przez pozwanego(...), co przesądza o solidarnej odpowiedzialności pozwanych wobec powoda.
W piśmie procesowym z dnia 22.10.2013 r.powód cofnął pozew wobec pozwanego(...) Spółki z o.o.ze zrzeczeniem się roszczenia. Nadto, ograniczył żądanie pozwu wobec(...) SAw ten sposób, że wniósł o zasądzenie od tego pozwanego jedynie odsetek ustawowych od kwot:

1
(...)zł od dnia 27.06.2013 r. do 17.10.2013 r.

2
(...)zł od dnia 29.06.2013 r. do 17.10.2013 r.,

3
(...)zł od dnia 1.07.2013 r. do 17.10.2013 r.,

4
(...)zł od dnia 11.07.2013 r. do 17.10.2013 r.

a także kosztów procesu.
W pozostałym zakresie powód cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia również wobec pozwanego(...).
W uzasadnieniu zmodyfikowanego żądania, powód wskazał, że pozwany(...) SAdnia 17.10.2013 r. zapłacił na rzecz powoda całą należność główną dochodzoną pozwem. Wobec powyższego należało wycofać powództwo w zakresie należności głównej wobec obu pozwanych. Powód dokonał wyboru dłużnika solidarnego, od którego domaga się odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności głównej. Uzasadnione jest także żądanie od pozwanego(...)kosztów procesu. Zaspokojenie roszczenia w trakcie procesu bowiem czyni pozwanego(...)przegrywającym proces.
Postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 r. Sąd Okręgowyw Warszawie umorzył postępowanie wobec pozwanego(...) Spółki z o.o.oraz umorzył postępowania wobec pozwanego(...) SAwM.w części dotyczącej roszczenia głównego tj. kwoty 599 563,50 zł.
Pozwany(...) SAwM.w odpowiedzi na pozewwniósł o odrzucenie pozwu, względnie o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda kosztów procesu.
W uzasadnieniu swojego stanowiska procesowego, pozwany stwierdził, że powód błędnie kwalifikuje umowy zawarte z(...)jako umowy o roboty budowalne. Umowy, na które powołuje się powód, są bowiem umowami najmu żurawia i wykonania określonych usług. Z tego też względu brak jest podstaw do przypisania pozwanemu(...)solidarnej odpowiedzialności za należne powodowi wynagrodzenie na podstawieart. 647(
    1)k.c.
Niezależnie od powyższego, pozwany(...)podniósł, iż dyspozycja przepisuart. 6471§ 5 k.c.dotycząca wynagrodzenia za roboty budowalne wykonane przez podwykonawcę nie obejmuje swoim zakresem obowiązku zapłaty przez inwestora lub wykonawcę odsetek z tytułu opóźnienia wykonawcy w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy.
Pozwany zaprzeczył przy tym, aby zapewniał powoda, że zapłaci należności stwierdzone wystawionymi przez powoda fakturami.
Z ostrożności procesowej pozwany wskazał, żefaktury nr (...)wynikają nie z Umów, na które powołuje się powód, ale z aneksów do tych umów, które przedłużały okres najmu żurawi. Aneksów tych pozwanemu(...)nie przedłożono do wiadomości i akceptacji, a zatem pozwany nie wyraził zgody na ich zawarcie. Tym samym wykluczona jest jego solidarna odpowiedzialność za te faktury.
Pozwany podkreślił także, że fakt zapłaty należności głównych przez pozwanego(...) Spółkę z o.o.nie świadczy - stosownie do przepisuart. 371 k.c.- o akceptacji tych faktur przez pozwanego(...).
Pozwany(...)wskazał także, że konsorcjum, w skład którego wchodzi pozwany(...) Spółka z o.o.nie dotrzymało terminu realizacji prac, odmówiło wykonania napraw i porzuciło budowę. Dlatego też pozwany nie wie czy usługi, na które powołuje się powód zostały w rzeczywistości wykonane.
W piśmie procesowym z dnia 3.02.2014 r. powódpodtrzymał w całości żądania pozwu oraz ich uzasadnienie.

Sąd poczynił następujące ustalenia faktyczne:
(...) SAz siedzibą wW.prowadzi działalność od 31.07.2006 r., w zakresie m.in. robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, budownictwa specjalistycznego.
- dowód: odpis z KRS k. 16-26.
(...) Spółka z o.o.z siedzibą wP.prowadzi działalność gospodarczą od 19.02.2007 r. w zakresie m.in. produkcji konstrukcji stalowych, metalowych, robót budowalnych.
- dowód: odpis z KRS k. 27-35.
(...) SAwM.(H.) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. budownictwa, eksploatacji, konserwacji lokali mieszkalnych, budynków biurowych, hal przemysłowych.
- dowód: odpis z KRS k. 36-41.
(...) Miejski Spółka z o.o.wB.– jako Inwestor zawarł z(...)(będącą liderem konsorcjum) - jako Generalnym Wykonawcą umowę o roboty budowalne w zakresie wykonania Stadionu Miejskiego wB.. Następnie(...)zawarł z(...) Spółką z o.o.umowę, której przedmiotem były m.in. roboty budowlane w postaci montażu konstrukcji zadaszenia ww. Stadionu.
- dowód: fakt przyznany.
Dnia 10.03.2013 r.(...) SAprzekazał(...) Spółce z o.o.gotowy do pracy żuraw gąsienicowy(...)na budowę Stadionu Miejskiego wB..
- dowód: protokół k. 70.
Dnia 14 marca 2013 r.(...) Spółka z o.o.wP.– jako Najemca zawarła z(...) SAwW.– jako Wynajmującym umowę zatytułowaną „Umowa Najmu nr (...)”. Przedmiotem Umowy był najem żurawia gąsienicowego(...)w konfiguracji SW długość wysięgnika 30m+36m do robót budowalnych przy montażu konstrukcji zadaszenia Stadionu Miejskiego wB.przyul. (...)(...). Strony ustaliły, że Przedmiot Umowy obejmuje swoim zakresem:
- mobilizację z montażem żurawia z osprzętem,
- pracę żurawia,
- demontaż i montaż żurawia po zakończeniu okresu najmu,
- przejazdy i manewry na budowie.
Okres najmu strony określiły na od 25.03.2013 r. do 11.05.2013 r., z możliwością przedłużenia tego okresu po wcześniejszym obustronnym uzgodnieniu.
Żuraw mógł pracować minimalnie przez 8 godzin dziennie.
Na podstawie ww. Umowy Wynajmujący zobowiązał się do udostępnienia żurawia w należytym stanie technicznym umożliwiającym wykonanie usługi, zapewnienia gotowości żurawia przez cały okres pracy, zapewnienia uprawnionej obsługi operatorskiej, usuwania zaistniałych w czasie pracy żurawia awarii, zapewnienia podstawowego osprzętu żurawia, wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także do udostępnienia żurawia wraz z obsługą do pracy na drugiej zmianie (praca nocna) pod warunkiem zgłoszenia takiego faktu. Wynajmujący wyraził także zgodę na umieszczenie na żurawiu banerów reklamowych z logo i nazwą Najemcy na czas realizacji prac.
Najemca natomiast zobowiązał się do eksploatowania przedmiotu najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenia przedmiotu najmu przed dewastacją i kradzieżą, przygotowania miejsca i drogi umożliwiającej dojazd żurawia w miejsce pracy oraz stanowisk pracy umożliwiających montaż, demontaż, pracę żurawia, do terminowej zapłaty wynagrodzenia, wydawania instrukcji i poleceń dla pracy żurawia, wyrażenia zgody na umieszczenie banerów reklamowanych z logo i nazwą Wynajmującego na elementach żurawia na czas realizacji prac.
Zgodnie z Umową, łączna wysokość wynagrodzenia Wynajmującego z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosić miała(...)zł netto. Zapłata należnego Wynajmującemu wynagrodzenia miała następować na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego. Najemca zobowiązał się do zapłaty powyższych należności w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. W przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia, przyznano Wynajmującemu prawo obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi za zwłokę. Najemca jednocześnie upoważnił Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy i przesłania ich pocztą.
- dowód: Umowa najmu z dnia 14.03.2013 R. k. 43-44v.
Następnie, dnia 20 maja 2013 r.(...) Spółka z o.o.wP., – jako Najemca zawarła z(...) SAwW.– jako Wynajmującym umowę zatytułowaną „Umowa Najmu nr (...)”. Przedmiotem Umowy był najem żurawia gąsienicowego(...)z wysięgiem pomocniczym o długości 42 m do robót budowalnych przy montażu konstrukcji zadaszenia Stadionu Miejskiego wB.przyul. (...)
(...). Strony ustaliły, że Przedmiot Umowy obejmuje swoim zakresem:
- mobilizację z montażem żurawia z osprzętem,
- pracę żurawia,
- demontaż i montaż żurawia po zakończeniu okresu najmu,
- przejazdy i manewry na budowie.
Okres najmu strony określiły na od 21.05.2013 r. do 03.06.2013 r. z możliwością przedłużenia tego okresu po wcześniejszym obustronnym uzgodnieniu.
Żuraw mógł pracować minimalnie przez 10 godzin dziennie w okresie od poniedziałku do niedzieli.
Na podstawie ww. Umowy Wynajmujący zobowiązał się do udostępnienia żurawia w należytym stanie technicznym umożliwiającym wykonanie usługi, zapewnienia gotowości żurawia przez cały okres pracy, zapewnienia uprawnionej obsługi operatorskiej, usuwania zaistniałych w czasie pracy żurawia awarii, zapewnienia podstawowego osprzętu żurawia, wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także do udostępnienia żurawia wraz z obsługą do pracy na drugiej zmianie (praca nocna) pod warunkiem zgłoszenia takiego faktu.
Najemca natomiast zobowiązał się do eksploatowania przedmiotu najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenia przedmiotu najmu przed dewastacją i kradzieżą, przygotowania miejsca i drogi umożliwiającej dojazd żurawia w miejsce pracy oraz stanowisk pracy umożliwiających montaż, demontaż, pracę żurawia, do terminowej zapłaty wynagrodzenia, wydawania instrukcji i poleceń dla pracy żurawia, wyrażenia zgody na umieszczenie banerów reklamowanych z logo i nazwą Wynajmującego na elementach żurawia na czas realizacji prac.
Zgodnie z Umową, łączna wysokość wynagrodzenia Wynajmującego z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosić miała(...)zł netto. Zapłata należnego Wynajmującemu wynagrodzenia miała następować na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego. Najemca zobowiązał się do zapłaty powyższych należności w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. W przypadku zwłoki z zapłatą powyższego wynagrodzenia, przyznano Wynajmującemu prawo obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi za zwłokę. Najemca jednocześnie upoważnił Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy i przesłania ja pocztą.
- dowód: Umowa najmu z dnia 20.05.2013 r. k. 45-46v.
Dnia 14 maja 2013 r.(...) Spółka z o.o.zamówiła u(...) SAżuraw gąsienicowy(...)na okres od 12.05.2013 r. do 20.05.2013 r. za 950 zł + VAT za godzinę pracy. Z zastrzeżeniem, że pozostałe warunki wynajmu są zgodne z umową z dnia 14.03.2013 r.
- dowód: zamówienie k. 50.
Dnia 4 czerwca 2013 r.(...) Spółka z o.o.zamówiła u(...) SAżurawL. (...)-300 Ton, zgodnie z Umową z dnia 20.05.2013 r., na okres od 4.06.2013 r. do 08.06.2013 r.
- dowód: zamówienie k. 51.
W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymane w dniu 4.04.2013 r.,(...)wM.w piśmie z dnia 10.04.2013 r. oświadczyła, iż akceptujefirmę (...) SAjako podwykonawcę robót budowlanych polegających na wykonaniu kompleksowych usług wynajmu żurawia i wezwała(...)do przedkładania na bieżąco oświadczenia ze strony(...) SAo uregulowaniu przez(...) Spółkę z o.o.bieżących zobowiązań finansowych.
- dowód: pismo(...)k. 48
W piśmie z dnia 24 maja 2013 r.(...) Spółka z o.o.dokonała zgłoszenia - w trybieart. 647 k.c.wobec(...)w(...) SAwW.jako swojego podwykonawcę robót budowalnych polegających na wykonaniu kompleksowych usług wynajmu żurawiaL. (...)- (...)na budowie stadionu piłkarskiego wB.. Do zgłoszenia tego(...)dołączyła umowę z dnia 20 maja 2013 r. zawartą z(...) SAi wniosła o akceptację(...) SAjako podwykonawcę.
- dowód: zgłoszenie k. 47.
W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymane dnia 29.05.2013 r. w piśmie z dnia 06.06.2013 r.(...)wM.oświadczyła, iż akceptujefirmę (...) SAjako podwykonawcę robót budowlanych polegających na wykonaniu kompleksowych usług wynajmu żurawia i wezwała(...)do przedkładania na bieżąco oświadczenia ze strony(...) SAo uregulowaniu przez(...) Spółkę z o.o.bieżących zobowiązań finansowych.
- dowód: pismo(...)k. 49.
Oba żurawie objęty wymienionymi Umowami podczas budowy były oznaczone logofirmy (...) SA, widocznym nawet z dużej odległości. Wszystkie dokumenty wystawiane przez(...) SAbyły opatrzone logo tej firmy.(...) SAna ubraniach również mieli logo swojej firmy.(...)nigdy nie wnosiła żadnych zastrzeżeń co do faktu wykonywania przez(...) SAprac objętych umowami zawartymi z(...)dnia 14.03.2013 r. i 20.05.2013 r., przedłużonymi następnie poprzez odrębne zamówienia. Przedłużenie czasu obowiązywania obu umów nastąpiło na wyraźne żądanie(...), dlatego też(...)nie występowała już o akceptację dodatkowych zamówień złożonych(...) SA, w których przedłużono czas pracy powoda. NatomiastP. Z.wysłał oba dodatkowe zamówienia do wiadomości(...)z pytaniem o uwagi.(...)uwag żadnych nie zgłosił. Przedstawiciele(...)na budowie Stadionu Miejskiego wB.brali udział w codziennych naradach na budowie, w których uczestniczył również powód. Prace wykonywane przez powoda miały charakter kluczowy dla całej inwestycji. Dlatego też prace pozostałych podwykonawców musiały być skoordynowane z pracami powoda.
- dowód: zeznania świadkaM. B.k. 383-384,
zeznania świadkaP. Z.k. 384,
zeznania świadkaA. K.k. 384,
zeznania świadkaM. K.k. 384,
wyjaśnienia za powoda –G. Ż.k. 400.
(...) SAwykonała w całości roboty budowane przy użyciu obu wymienionych żurawi na terenie Stadionu Miejskiego wB.. Prace powoda polegały w szczególności na wykonaniu konstrukcji zadaszenia dachu na ww. Stadionu przy użyciu żurawi. Żurawie te były obsługiwane przez pracowników powoda, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Żurawie te stanowiły bowiem sprzęt specjalistyczny, znacznych rozmiarów i powierzenie ich obsługi osobom niewykwalifikowanym byłoby niezgodne z zasadami bezpieczeństwa na budowie. Z tych przyczyn(...) SAnie udostępniał żurawi innym osobom spoza swoich pracowników.
- dowód: zeznania świadkaM. B.k. 383-384,
zeznania świadkaP. Z.k. 384,
zeznania świadkaA. K.k. 384,
zeznania świadkaM. K.k. 384
wyjaśnienia za powoda –G. Ż.k. 400.
Prace wykonane przez powoda na budowie Stadionu Miejskiego wB.były dobrej jakości. Ani(...), ani(...)nie wnosiły żadnych zastrzeżeń do jakości wykonania, czy też terminowości wykonania tych prac.
- dowód: zeznania świadkaM. B.k. 383-384,
zeznania świadkaP. Z.k. 384,
zeznania świadkaR. R.k. 398.
wyjaśnienia za powoda –G. Ż.k. 400.
Z tytułu wykonania Przedmiotu obu(...) SAwystawiła następujące faktury VAT na rzecz(...) Spółki z o.o.:
- dnia 27.05.2013 r.(...)– na kwotę(...)zł, za wynajem żurawia w okresie od 12.05.2013 r. do 10.05.2013 r., płatną do dnia 26.06.2013 r.,
- dnia 29.05.2013 r. nr(...)– na kwotę(...)zł za mobilizację i montaż żurawia(...)– płatną do dnia 28.06.2013 r.,
- dnia 31.05.2013 r. nr(...)– na kwotę(...)zł za wynajem żurawia(...)w okresie od 20.05.2013 r. do 31.05.2013 r., płatną do dnia 30.06.2013 r., faktura ta została następnie skorygowana o kwotę(...)zł,
- dnia 10.06.2013 r. nr(...)– na kwotę(...)zł za wynajem żurawia(...)w okresie od 01.06.2013 r. do 08.06.2013 r., płatną do dnia 10.07.2013 r.
Wykonanie powyższych usług zostało potwierdzone przez(...) Spółkę z o.o.
- dowód: faktury VAT z dowodami wysłania, raporty czasu pracy żurawia
k. 52- 69, 71-82.
W pismach z dnia 09.07.2013 r., 12.07.2013 r., 31.07.2013 r.(...) SAwystąpiła do(...) Spółki z o.o.z żądaniem zapłaty łącznej należności z tytułu wykonanych robót budowalnych związanych z usługą najmu żurawia w kwotach wynikających z wystawionych z tego tytułu faktur.
Wezwania te okazały się bezskuteczne. (fakt niesporny)
Z tej przyczyny(...) SAw piśmie z dnia 12.07.2013 r. wystąpiła do(...)z żądaniem zapłaty kwoty 438 126 zł – na podstawieart. 6471k.c.i z związku z wyrażeniem przez(...)zgody na powoda jako podwykonawcę – z tytułu wynagrodzenie należnego za wykonaniem robót budowlanych wynikających z usługi najmu żurawia w charakterze podwykonawcy(...) Spółki z o.o.Powód wyznaczył(...)termin do zapłaty wymienionej w piśmie kwoty do dnia 17.07.2013 r., pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.
Wezwanie to(...)otrzymał dnia 16.07.2013 r.
- dowód: wezwania przedsądowe k. 83-88.
wezwanie z dowodem doręczenia k. 89-90.
Następnie przedstawiciele stron próbowali umówić się na spotkanie, którego tematem miały być rozliczenia finansowe, ale do spotkania tego nie doszło.

(...)była informowana na bieżąco o wszystkich zaległościach finansowych(...) Spółki z o.o.Każde wezwanie do zapłaty adresowane do(...)było bowiem wysyłane za pośrednictwem(...).
- dowód: korespondencja mailowa k. 93-98.
zeznania świadkaP. Z.k. 384,
wyjaśnienia za powoda –G. Ż.k. 400.
W piśmie z dnia 1.08.2013 r.(...) SAwystosował wezwanie ostateczne do zapłaty kwoty 599 563,50 zł zarówno do(...), jaki (...) SA, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.
- dowód:wezwanie k. 99-105.

Sąd zważył, co następuje:
Powództwo w zakresie określonym w piśmie procesowym z dnia 22.10.2013 r. zasługiwało na częściowe uwzględnienie.
Spór w sprawie sprowadzał się do ustalenia, czy powoda z(...) Spółką z o.o.łączyła umowa o roboty budowlane, czy też umowa najmu, a konsekwencji, czy zachodzą podstawy do oparcia odpowiedzialności pozwanego(...)na regulacji przepisuart. 6471§ 5 k.c., czy też nie. Powód bowiem stał na stanowisku, że w dniach 14.03.2013 r. i 20.05.2013 r. zawarł z(...) Spółką z o.o.umowy o roboty budowalne w ramach budowy Stadionu Miejskiego wB., a pozwany(...)twierdził, że były to wyłącznie umowy najmu żurawia wykorzystywanego na tej budowie.
Stosownie do przepisuart. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddalania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
W nauce podkreśla się, że umowa o roboty budowlane ma charakter konsensualny, odpłatny i jest umową wzajemną, gdyż obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej ze stron umowy jest odpowiednikiem świadczenia drugiej. Zobowiązanie wynikające z umowy o roboty budowlane ma charakter zobowiązania rezultatu.
Celem umowy jest wykonanie - wzniesienie (w całości albo w części) - określonego w projekcie obiektu budowlanego, czyli budynku lub innej budowli, względnie kompleksu obiektów. Dotyczy z reguły większych budynków, takich jak: domy mieszkalne, domy wielomieszkaniowe, biurowce itp., oraz innych obiektów budowlanych, takich jak mosty, wiadukty, konstrukcje wysokościowe itp.
Zgodnie z cytowanym przepisem stronami umowy są inwestor (zamawiający) i wykonawca. Inwestorem może być dowolny podmiot, zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna czy też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiający wykonanie obiektu budowlanego. Wykonawcą może być zarówno podmiot, który samodzielnie, bezpośrednio zajmuje się wykonaniem robót - generalny wykonawca, jak i podmiot korzystający w tej mierze - jako główny wykonawca - z usług innych wyspecjalizowanych podmiotów - podwykonawców, czyli dalszych wykonawców.
W doktrynie panuje zgoda co do tego, że ramowy charakter kodeksowego uregulowania umowy o roboty budowlane sprawia, że jej przydatność dla obrotu cywilnoprawnego jest niewielka. W konsekwencji umowa o roboty budowlane zawarta przez jednostkę sektora publicznego, zgodnie z uregulowaniami zamówień publicznych, pozostaje umową, o której mowa w komentowanym przepisie, ponieważprawo zamówień publicznychnie kształtuje nowych typów umów nazwanych. Ponadto, do umowy o roboty budowlane odnosi się wiele szczegółowych regulacji o charakterze administracyjnoprawnym. Podstawowym aktem w tym zakresie jestustawa - Prawo budowlanezawierająca uregulowania dotyczące pojęć, którymi posłużył się ustawodawca w komentowanym artykule, jak „roboty budowlane", „obiekt budowlany", „teren budowy".
W judykaturze natomiast prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym o uznaniu danego stosunku prawnego za umowę o roboty budowlane decydować będzie ocena jego przedmiotu jako przedsięwzięcia o znacznych rozmiarach, właściwościach fizycznych i użytkowych dających się zindywidualizować, a przede wszystkim spełnieniu wymogów zawartych wustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), polegających m.in. na występowaniu szczególnych uczestników procesu inwestycyjnego oraz obowiązku nadzoru inwestycyjnego. Użytego wart. 647pojęcia obiektu nie należy zawężać wyłącznie do pojęcia obiektu zdefiniowanego wart. 3 pkt 1prawa budowalnego. Przedmiotem umowy o roboty budowlane może być bowiem budowa, przebudowa, montaż, remont, a także rozbiórka obiektu budowlanego. (wyrok SN z 18 maja 2007 r., I CSK 51/2007, Lexis.pl nr 2422546).
W rozpoznawanej sprawie, niespornym było między stronami, że umowa zawarta pomiędzy(...) Miejskim Spółką z o.o.– jako Inwestorem, a(...) SAwM.(liderem Konsorcjum) – jako Generalnym Wykonawcą na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Stadionu Miejskiego wB., miała charakter umowy o roboty budowane w rozumieniuart. 647 k.c.Strony nie przeczyły również, że(...) SAwM.– jako Generalny Wykonawca zawarł następnie z(...) Spółką z o.o.– jako pierwszym podwykonawcą umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na montażu konstrukcji zadaszenia Stadionu Miejskiego wB..
Z analizy zapisów umów zatytułowanych(...), jak również z zeznań świadkówM. B.,P. Z.,B. P.,A. K.,M. K., z wyjaśnieńG. Ż.wynika – w ocenie Sądu – w sposób oczywisty, że(...) Spółka z o.o.przekazała do wykonania zakres swoich robót budowalnych powodowi tj.(...) SA. Oceny tej nie zmienia fakt określenia umów zawartych przez(...) SA„umowami najmu”.
Zgodnie bowiem z przepisemart. 65 k.c., oświadczenia woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W umowach należy raczej badać jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.
Mając powyższą regulację prawną na uwadze, nie mogło ujść uwadze Sądu, iż strony w obu umowach ( z dnia 14.03.2013 r. i 20.05.2013 r. ) określiły w § 1 jej przedmiot jako: „najem żurawia…..do robót budowalnych przy montażu konstrukcji zadaszenia Stadionu Miejskiego wB.”. Również zgodnie z § 1 ust. każdej z omawianych umów, strony wyjaśniły, iż na Przedmiot Umowy składać się będzie nie tylko mobilizacja, montaż żurawia, ale także wykonywanie przy jego pomocy prac. Z zeznań ww. świadków również wynika, że powód oprócz sprowadzenia żurawi na teren inwestycji, zapewnił obsługę wykwalifikowanych operatorów tych żurawi, którzy wykonywali konstrukcje zadaszenia dachu Stadionu. Z zeznań tych wynika także, że operatorzy żurawi byli pracownikami powoda, obecnymi na terenie inwestycji przez cały czas pracy żurawi. Nikt oprócz nich nie mógł bowiem wykonywać prac przy użyciu żurawi z uwagi na specjalistyczny charakter tych urządzeń. Przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwoliło Sądowi również na ustalenie, że powód – przy użyciu przedmiotowego specjalistycznego sprzętu – wykonał całość powierzonych prac tj. zadaszenie stadionu. Prace wykonywane przez powoda miały kluczowe znaczenie dla całej budowy i pozostali podwykonawcy musieli się dostosowywać do powoda.
Konsekwencją uznania przez Sąd w niniejszej sprawie, że powoda z(...) Spółką z o.o.łączyła umowa o roboty budowalne, było przyjęcie, że do oceny zasadności powództwa skierowanego przeciwko pozwanemu(...) SAnależy zastosować przepisart. 6471§ 5 k.c.
Nie ulega przy tym wątpliwości, że pozwany z ostrożności procesowej na wypadek, gdyby Sąd zastosował przepisart. 6471§ 5 k.c.wskazał, że nie wyraził zgody na zawarcie przez(...) Spółkę z o.o.aneksów do umów podwykonawczych z powodem i nie wiedział o tych aneksach, dlatego też nie może płacić wynagrodzenia za prace wykonane przez powoda na podstawie tych aneksów. Pozwany stwierdził również, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w płatnościach, którego dopuścił się(...) Spółka z o.o.Pozwany poddał również w wątpliwość wykonanie prac wskazanych w fakturach wystawionych przez powoda.
Zgodnie zart. 6471§ 1 k.c.w umowie o roboty budowalne, w której mowa wart. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą, strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.
Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. (§ 2 art. 6471)
Z powołanych regulacji wynika, o czym była już mowa wyżej, że wykonawca generalny nie musi wykonywać robót budowlanych samodzielnie, ale że może w tym zakresie posłużyć się podwykonawcami, tak jak stało się w rozpoznawanej sprawie.
Sąd Najwyższy twierdzi, że zgoda inwestora, o której mowa wart. 6471§ 2 zd. 1 k.c., nie jest warunkiem ważności umowy podwykonawczej, natomiast stanowi konieczną przesłankę odpowiedzialności solidarnej wykonawcy i inwestora wobec podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane (§ 5).
Ocena skuteczności zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga więc w pierwszej kolejnościustalenia rodzaju zgody, a w drugiej kolejności dokonania analizy, czy procedura poprzedzająca udzielenie tej zgody była prawidłowa, a w konsekwencji czy zgoda wywarła skutek określony wart. 6471§ 5 k.c.
W judykaturze i doktrynie przejmuje się, że wykładnia przepisuart. 647 k.c.dopuszcza możliwość wyrażenia zgody przez inwestora na podwykonawstwo w trzech różnych formach: w sposób wyraźny ustny lub pisemny, czynny dorozumiany i bierny (milczący). W konsekwencji, przyjmuje się, że do wyrażenia zgody przez inwestora może dojść w dwojaki sposób:
- w sposób bierny– poprzez niewyrażenie przez inwestora sprzeciwu w terminie 14 dni po dostarczeniu mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z odpowiednią dokumentacją. Przy czym przedłożenie tych dokumentów musi być działaniem kierunkowym, którego celem jest umożliwienie inwestorowi zapoznania się co najmniej z projektem konkretnej zindywidualizowanej pod względem podmiotowym i przedmiotowym umowy o podwykonawstwo, jej zakresu i umówionego wynagrodzenia. Aby można przyjąć, że milczenie inwestora (wykonawcy) oznacza jego zgodę, treść przedłożonej umowy lub jej projektu powinna obejmować wszystkie postanowienia istotne przy określeniu zakresu odpowiedzialności solidarnej inwestora (wykonawcy)
-wyrażenie zgody przez inwestora w sposób czynnyna umowę podwykonawczą tj. zgoda inwestora na umowę między wykonawcą a podwykonawcą może być wyrażona w dowolny sposób dostatecznie ją ujawniający i nie ma wówczas zastosowaniaart. 63 § 2 k.c.Jeśli zatem ogólne zasady wykładni oświadczeń woli pozwalają na stwierdzenie, że inwestor wyraził zgodę na konkretną umową, z której wynika zakres jego odpowiedzialności solidarnej, to okoliczność ta wystarcza dla uznania skuteczności tej zgody. Inwestor musi znać istotne postanowienia tej umowy lub mieć możliwość zapoznania się z nimi. W tym wypadku inwestor nie musi znać treści całej umowy, ale musi mieć wiedzę o istotnych postanowieniach tej umowy podwykonawczej.
-dorozumiane wyrażenie zgodyna zawarcie umowy przez wykonawcę z podwykonawcą może mieć postać tolerowania przez inwestora obecności podwykonawcy na budowie, dokonywania wpisów w dzienniku budowy podwykonawcy, odbierania wykonanych przez niego robót. W tej sytuacji nie jest konieczne przedstawianie inwestorowi ani umowy podwykonawczej, ani jej projektu, ani też części dokumentacji. Inwestor nie musi znać umowy, wystarczy, że ma znajomość elementów (podmiotowych i przedmiotowych), które konkretyzują daną umowę i decydują o zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wynagrodzenie podwykonawcy. Elementami tymi są w szczególności zakres prac powierzonych podwykonawcy oraz jego wynagrodzenie. Zgodnie z utrwalonymi poglądami judykatury, dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą wyrażona w sposób czynny nie jest uzależniona od przedstawienia mu umowy z podwykonawca i dokumentacji, co jest wymagane przy zgodzie milczącej biernej. Zgoda ta jednak jest skuteczna tylko wtedy, gdy inwestor miał możliwość poznania osoby podwykonawcy oraz wszystkich istotnych postanowień konkretnej umowy podwykonawczej, w tym wysokość wynagrodzenia podwykonawcy i zasad jego wypłaty. (por. wyrok SA w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2014 r. I ACa 882/13; wyrok SA w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r. I ACa 161/14; wyrok SA w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2014 r. I ACa 898/13; wyrok SA w Białymstoku z dnia 26 lutego 2014 r. IACa 765/13, wyrok SA w Katowicach z dnia 17 stycznia 2014 r. V ACa 627/13; uchwała III CZP 6/08 i wyrok II CSK 210/10 oraz wyroki z dnia 26 czerwca 2008 r., II CSK 80/08, M. Prawn. z 2008 r. Nr 22, poz. 1215, z dnia 3 października 2008 r., I CSK 123/08, z dnia 11 grudnia 2008 r., IV CSK 323/08, z dnia 4 lutego 2011 r., III CSK 152/10, z dnia 5 września 2012 r., IV CSK 91/12, z dnia 27 czerwca 2013 r., III CSK 298/12)
Przenosząc powyższe regulacje prawnej i utrwalone na ich tle poglądy nauki i judykatury na grunt niniejszej sprawy, Sąd uznał, iż pozwany(...) SAwyraził zgodę na zawarcie przez(...) Spółkę z o.o.umów podwykonawczych z(...) SAw sposób czynny i wprost. Z dokumentów dołączonych do pozwu wynika bowiem, że(...) Spółka z o.o.wystąpiła do(...)bezpośrednio po zawarciu każdej z dwóch umów z powodem o wyrażenie akceptacji tych umów. Do każdego takiego wniosku(...) Spółka z o.o.dołączała kopię umowy zawartej w powodem. Następnie, pozwany(...)wyrażał na piśmie swoją akceptację umów podwykonawczych.
W ocenie Sądu, sam proceder przedstawiania(...)przez(...)umów zawartych w powodem do akceptacji świadczy o tym, że strony były świadome, iż przedmiotowe umowy mają charakter umów o roboty budowalne. Zwłaszcza, że w obu wnioskach o akceptację umów(...)powołała zapisart. 647(

    1)§ 5 k.c.jako podstawę wystąpienia o akceptację.
Z powyższych dowodów wynika, zatem, że pozwany(...)miał nie tylko świadomość, że(...) SAjest podwykonawcą robót budowlanych na Stadionie Miejskim wB., ale także wiedział, jakie wynagrodzenie przysługuje powodowi z tytułu wykonania Przedmiotu umowy.
Sąd w całości nie dał wiary twierdzeniom pozwanego o braku znajomości aneksów (dodatkowych zamówień) do umów łączących powoda i(...), mocą których doszło do przedłużenia czasu obowiązywania tych umów. Z zeznań świadkówM. B.,P. Z.,A. K.,M. K.wynika bowiem, że pozwany(...)nie tylko wiedział o przedłużeniu czasu obowiązywania obu umów, ale to nastąpiło na wyraźne jego żądanie.
Ustalając powyższe Sąd w całości odmówił wiary zeznaniom świadkaR. R.o braku znajomości spornych aneksów, ponieważ zeznania te pozostawały w sprzeczności z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.
Niewątpliwie jednak, nawet gdyby pozwanemu nie były znane dwa dodatkowe zamówienia skutkujące przedłużeniem czasu pracy powoda na budowie, to należało przyjąć, że pozwany wyraził zgodę na wykonywanie tych prac w sposób dorozumiany. Z zeznań wymienionych świadków wynika bowiem, że pozwany(...)tolerował obecność żurawi oznaczonych logo firmy powoda na tej budowie, jak również obecność pracowników powoda w strojach oznaczonych tym logo, przedstawiciele pozwanego uczestniczyli w codziennych naradach na budowie, na których obecni byli również przedstawiciele powoda. I taka sytuacja utrzymywała się do końca obecności powoda na przedmiotowej inwestycji.
Stosownie do przepisuart. 6471§ 5 k.c.zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.
W orzecznictwie przyjmuje się, że powołany przepis statuuje ustawową bierną solidarność inwestora o charakterze gwarancyjnym w postaci odpowiedzialności ex lege za cudzy dług tj. dług wykonawcy wobec podwykonawcy, a wynikający z umowy o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo bowiem, choć powiązana z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą kreuje odrębny stosunek zobowiązaniowy. Sytuację prawną podwykonawcy wyznacza przede wszystkim treść umowy zawartej z wykonawcą. Odpowiedzialność inwestora powstała w następstwie wyrażenia przez niego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ma charakter dodatkowej gwarancji uzyskania wynagrodzenia przez podwykonawcę. (por. wyrok SA w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2014 r. I ACa 467/13; wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2014 r. V CSK 296/13).
Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki zart. 6471§ 5 k.c., do przypisania pozwanemu(...)odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego powodowi jako podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umów łączących powoda z(...) Spółką z o.o.
Niespornym było, że roszczenie główne objęte pozwem zostało uregulowane przez pozwanego(...) Spółkę z o.o.już po doręczeniu mu odpisu pozwu. Odpis pozwu został bowiem doręczony przez Sąd pozwanemu(...) Spółce z o.o.dnia 27.09.2013 r., a zapłata została dokonana dnia 17.10.2013 r. (k. 290)
Niewątpliwie też, powód – po otrzymaniu należności głównej w kwocie 599 563,50 zł, cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia wobec pozwanego(...) Spółki z o.o., a w stosunku do pozwanego(...)powód cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia w części obejmującej roszczenie główne, podtrzymując żądanie zasądzenia odsetek ustawowych od należności głównej objętej pierwotnie pozwem, wskazując, że należą się one od dnia wymagalności wskazanego na fakturach VAT wystawionych przez powoda (dołączonych do pozwu) dnia zapłaty tj. 17.10.2013 r.
Sąd w całości podzielił zarzuty pozwanego(...), co do nieprawidłowego określenia przez powoda dat wymagalności żądanych przez powoda odsetek.
W judykaturze i doktrynie utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym inwestor nie odpowiada za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy według terminów, w jakich powinno ono zostać zapłacone przez wykonawcę (np. określonego w fakturach lub umowie podwykonawczej), lecz za własne opóźnienie, dla którego decydujące jest ustalenie, w jakim terminie inwestor powinien zaspokoić skierowane w stosunku do niego roszczenie podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia.
Odnośnie do roszczenia o odsetki za opóźnienie, wskazać należy, że wynikająca zart. 6471§ 5 k.c.solidarna odpowiedzialność inwestora obejmuje wyłącznie wynagrodzenie należne podwykonawcy, rozumiane jako należność główna, z wyłączeniem odpowiedzialności za opóźnienie wykonawcy w zapłacie tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Ponieważ termin płatności świadczenia inwestora nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, zastosowanie znajdzie,art. 455 k.c., z którego wynika, że świadczenie o charakterze bezterminowym winno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu do zapłaty. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 1 października 2012 r. I ACa 924/12; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2012 r. IV CSK 91/12; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 października 2014 r. I ACa140/14).
W rozpoznawanej sprawie, na podstawie dowodów z dokumentów przedłożonych przez powoda wynika, że powód wystąpił do pozwanego(...)z żądaniem zapłaty należności wynikających z wystawionych przez siebie faktur dwukrotnie. W pierwszym z tych wezwań z dnia 12.07.2013 r. (k. 91) powód wskazał następujące należności:
- F nr(...)– w kwocie(...)zł,
- F nr(...)– w kwocie(...)zł,
- F nr(...). – w kwocie(...)zł
(skorygowanej –(...)zł).
Nie ulega także wątpliwości, że w wezwaniu tym powód wyznaczył(...)termin do zapłaty wymienionych w wezwaniu należności do dnia 17 lipca 2013 r., a wezwanie to pozwany(...)otrzymał dnia 16.07.2013 r.
Tym samym, w opinii Sądu, należało przyjąć, że roszczenie o odsetki ustawowe od kwot wymienionych w wezwaniu z dnia 12.07.2013 r. stało się wymagalne dnia następnego po dniu wyznaczonym w wezwaniu tj. odsetki te należało zasądzić od dnia 18.07.2013 r. do dnia 17.10.2013 r., a zatem do dnia zapłaty należności głównej przez pozwanego(...) Spółkę z o.o.
Sąd oddalił natomiast żądanie obejmujące odsetki ustawowe od kwoty 161 437,50 zł, do zapłaty której powód wezwał pozwanego pismem z dnia 1.08.2013 r., ale którego dowodu doręczenia pozwanemu brak. Niewątpliwie bowiem powód w piśmie tym wyznaczył pozwanemu(...)termin 3 dni do zapłaty długu liczony od dnia otrzymania wezwania. Z tych przyczyn Sąd uznał, iż bieg terminu do zapłaty należności głównej w kwocie 161 437,50 zł należałoby liczyć dopiero od dnia doręczenia pozwanemu(...)odpisu pozwu w niniejszej sprawie.
Z uwagi jednak na to, że należność główna w kwocie 161 437,50 zł została uregulowana zanim pozwany(...)otrzymał wezwanie do jej zapłaty, należało przyjąć, że termin do zapłaty tej kwoty w ogóle nie rozpoczął biegu wobec pozwanego(...), a zatem brak podstaw do uznania, że popadł on w jakiekolwiek opóźnienie w zapłacie tej należności. Tym samym roszczenie o zapłatę przez(...)odsetek od kwoty 161 437,50 zł w ogóle nie powstało.
Orzeczenie o kosztach procesu uzasadnia przepisart. 100 k.p.c., zgodnie z którym w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.
W ocenie Sądu, mając na uwadze ogólny wynik postępowania, tj. porównanie roszczenie z jakim powód wystąpił przeciwko pozwanym oraz wynik końcowy sprawy, powoda należało potraktować jako stronę wygrywającą sprawę, która uległa tylko co do nieznacznej części żądania.
Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem judykatury, za stronę przegrywającą sprawę uważa się pozwanego, który w toku procesu spełnił dochodzone od niego świadczenie, czym zaspokoił roszczenie powoda, wymagalne w chwili wytoczenia powództwa (por. postanowienie SN z dnia 6 listopada 1984 r. IV CZ 196/84), jak w niniejszej sprawie. Niewątpliwie, powód – co do należności głównej – został zaspokojony w toku procesu, co skutkowało wycofaniem przez niego pozwu co do należności głównej wobec obu pozwanych.
Ponadto, co do roszczenia odsetkowego powód w przeważającej części wygrał sprawę. Z tych względów Sąd obciążył pozwanego obowiązkiem zwrotu powodowi ½ wpisu sądowego od pozwu (pozostała połowa została już zwrócona na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 12 listopada 2013 r.) - w kwocie 14 989,50 zł, kosztów zastępstwa procesowego - w kwocie 7 217 zł, wydatków na wynagrodzenie tłumacza przysięgłego – w kwocie 12 654 zł ( w całości uiszczonych przez powoda w toku procesu).
SSO Anna Zborzyńska