Sąd Okręgowy w Białymstoku
III Wydział Karny
Sygnatura akt: III K 67/10
Data wyroku: 2013-03-11 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Anna Hordyńska
Słowa kluczowe: Dokumenty, Funkcja Publiczna, Pomocnictwo
Podstawa prawna: art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k., art. 273 k.k., art. 271 § 3 k.k., art. 228 § 1 k.k.

Sygn. akt III K 67/10WYROKW IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJDnia 11 marca 2013 r.Sąd Okręgowy w Białymstoku III Wydział Karny w składzie:Przewodniczący SSO Anna HordyńskaProtokolant Marta Karolina Karpprzy udziale Prokuratora Edyty Winnickiejpo rozpoznaniu dnia 2.02.2011 r., 7.03.2011 r., 6.04.2011 r., 8.04.2011 r., 2.08.2011 r., 7.01.2013 r., 4.03.2013 r. sprawy:1.M. J. (1),urodzonego (...)wM., synaA.iS.z d.K.oskarżonego o to, że:I. W okresie od 27 sierpnia 2003 roku do 23 grudnia 2004 roku, wK., działając wspólnie i w porozumieniu zH. K., w krótkich odstępach czasu w wykonaniuz góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc jako inspektor nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wK.uprawnionym do wystawiania dokumentów odbioru robót wykonanych przezZakład (...)z siedzibąwB., wprotokołach odbioru wykonanych robót wg elementów scalonychpoświadczył nieprawdę, co do wykonania robót, a mianowicie:1w dniu 27 sierpnia 2003 roku, wprotokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 27.08.2003r. poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót budowlanych w pozycji 7 „ściany konstrukcyjne” według zaawansowania od początku budowy w 100% na łączną kwotę 33 491,85 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 2 % i kwotę 746,60 zł., który to dokumentH. K.przedłożył następnie wraz z wystawioną na jego podstawiefakturą VAT nr (...)z dnia 27.08.2003 r. w Urzędzie Miejskim wK.,2w dniu 30 października 2003 roku, wprotokole odbioru wykonanych robótwg elementów scalonych na dzień 30.10.2003r. poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót budowlanych:- w pozycji 17 „ścianki działowe i obmurowanie słupów” według zaawansowania od początku budowy w 100% na łączną kwotę 26 242,68 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej: 1 % i kwotę 202,37 zł,- w okresie rozliczeniowym w pozycji 30 „stolarka drzwiowa” na kwotę 50 118,39 zł oraz co do wykonania robót budowlanych w wymienionej pozycji według zaawansowania od początku budowy w 90% na łączną kwotę 50 118,39 zł. zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 23 % i kwotę 12 569,66 zł,- w pozycji 7 „ściany konstrukcyjne” według zaawansowania od początku budowy w 100% na łączną kwotę 33 491,85 zł. zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej2 % i kwotę 746,60 zł,który to dokumentH. K.przedłożył następnie wraz z wystawioną na jego podstawiefakturą VAT nr (...)z dnia 30.10.2003 r. w Urzędzie Miejskim wK.,3w dniu 24 listopada 2003 roku, wprotokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 24.11.2003r. poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót budowlanych:- w pozycji 12 „pokrycie hali” według zaawansowania od początku budowy w 100 %na łączną kwotę 110 731,86 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 1 %i kwotę 81,80 zł,- w okresie rozliczeniowym w pozycji 13 „dach zaplecza-więźba” na kwotę 25 704,84 zł oraz co do wykonania robót budowlanych w wymienionej pozycji według zaawansowaniaod początku budowy w 100 % na łączną kwotę 25 704,84 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 30 % i kwotę 9 912,56 zł,- w okresie rozliczeniowym w pozycji 29 „stolarka okienna” na kwotę 64 102,26 zł orazco do wykonania robót budowlanych w wymienionej pozycji według zaawansowaniaod początku budowy w 100% na łączną kwotę 91 574,66 zł. zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 60 % i kwotę 55 824,18 zł,- w pozycji 7 „ściany konstrukcyjne” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 33 491,85 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 2 % i kwotę 746,60 zł,- w pozycji 17 „ścianki działowe i obmurowanie słupów” według zaawansowaniaod początku budowy w 100% na łączną kwotę 26 242,68 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 1 % i kwotę 202,37 zł,- w pozycji 30 „stolarka drzwiowa” według zaawansowania od początku budowy w 90%na łączną kwotę 50 118,39 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 21 % i kwotę 11 655,78 zł,który to dokumentH. K.przedłożył następnie wraz z wystawioną na jego podstawiefakturą VAT nr (...)z dnia 24.11.2003 r. w Urzędzie Miejskim wK.,4w dniu 9 grudnia 2003 roku, wprotokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 9.12.2003r. poświadczył nieprawdę, co do:- wykonania robót budowlanych w pozycji 7 „ściany konstrukcyjne” według zaawansowania od początku budowy w 100% na łączną kwotę 33 491,85 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 2% i kwotę 746,60 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 17 „ścianki działowe i obmurowanie słupów” według zaawansowania od początku budowy w 100% na łączną kwotę 26 242,68 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 1 % i kwotę 202,37 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 29 „stolarka okienna” według zaawansowaniaod początku budowy w 100% na łączną kwotę 91 574,66 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 60 % i kwotę 55 824,18 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 30 „stolarka drzwiowa” według zaawansowania od początku budowy w 90% na łączną kwotę 50 118,39 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 21 % i kwotę 11 655,78 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 12 „pokrycie hali” według zaawansowaniaod początku budowy w 100 % na łączną kwotę 110 731,86 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 1 % i kwotę 81,80 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 13 „dach zaplecza-więźba” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 25 704,84 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 39 % i kwotę 9 912,56 zł,który to dokumentH. K.przedłożył następnie w Urzędzie Miejskim wK.wraz z wystawioną na jego podstawiefakturą VAT nr (...)z dnia 09.12.2003 r.,na którejM. J. (1)poświadczył nieprawdę, co do wykonania i odebrania w okresie rozliczeniowym robót elektrycznych, pomimo iż prace te w takim zakresie wykonane nie zostały, która to okoliczność miała znaczenie prawne,5w dniu 6 kwietnia 2004 roku, wprotokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 6.04.2004 r.poświadczył nieprawdę, co do:- wykonania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym w pozycji 15 „dach – wiatrołapi wyrzutnia” na kwotę 5 025,21 zł oraz co do wykonania robót budowlanych w wymienionej pozycji według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 5 234,59 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 44 % i kwotę 2 277,92 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 23 „tynki wewnętrzne” według zaawansowaniaod początku budowy w 100 % na łączną kwotę 45 595,16 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 3 % i kwotę 1265,48 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 7 „ściany konstrukcyjne” według zaawansowania od początku budowy w 100% na łączną kwotę 33 491,85 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 2% i kwotę 746,60 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 17 „ścianki działowe i obmurowanie słupów” według zaawansowania od początku budowy w 100% na łączną kwotę 26 242,68 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 1 % i kwotę 202,37 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 30 „stolarka drzwiowa” według zaawansowania od początku budowy w 90% na łączną kwotę 50 118,39 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 21 % i kwotę 11 655,78 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 12 „pokrycie hali” według zaawansowaniaod początku budowy w 100 % na łączną kwotę 110 731,86 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 1 % i kwotę 81,80 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 13 „dach zaplecza-więźba” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 25 704,84 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 39 % i kwotę 9 912,56 zł,- w pozycji 29 „stolarka okienna” według zaawansowania od początku budowy w 100%na łączną kwotę 91 574,66 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 60 % i kwotę 55 824,18 zł,który to dokumentH. K.przedłożył następnie wraz z wystawioną na jego podstawiefakturą VAT nr (...)z dnia 06.04.2004 r. w Urzędzie Miejskim wK.,6. w dniu 30 kwietnia 2004 roku, w protokoleodbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 30.04.2004 r.. poświadczył nieprawdę, co do:- wykonania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym w pozycji 24 „roboty malarskiei okładziny” na kwotę 31 755,04 zł oraz co do wykonania robót budowlanych w wymienionej pozycji według zaawansowania od początku budowy w 80 % na łączną kwotę 31 755,04 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 30 % i kwotę 11 551,61 zł,- wykonania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym w pozycji 28 „posadzki zaplecza” na kwotę 43 982,00 zł oraz co do wykonania robót budowlanych w wymienionej pozycji według zaawansowania od początku budowy w 80 % na łączną kwotę 43 982,00 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 21 % i kwotę co najmniej 11 745,47 zł,- wykonania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym w pozycji 31 „elementy kowalsko – ślusarskie” na kwotę 64 630,85 zł. oraz co do wykonania robót budowlanychw wymienionej pozycji według zaawansowania od początku budowy w 80 % na łączną kwotę 64 630,85 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 5 %,- wykonania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym w pozycji 33 „elementy zewnętrzne” na kwotę 14 659,53 zł oraz co do wykonania robót budowlanych w wymienionej pozycji według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 48 865,10 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 2 % i kwotę nie niższą niż 864,93 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 7 „ściany konstrukcyjne” według zaawansowania od początku budowy w 100% na łączną kwotę 33 491,85 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 2% i kwotę 746,60 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 17 „ścianki działowe i obmurowanie słupów” według zaawansowania od początku budowy w 100% na łączną kwotę 26 242,68 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 1 % i kwotę 202,37 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 30 „stolarka drzwiowa” według zaawansowania od początku budowy w 90% na łączną kwotę 50 118,39 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 21 % i kwotę 11 655,78 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 12 „pokrycie hali” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 110 731,86 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 1 % i kwotę 81,80 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 13 „dach zaplecza-więźba” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 25 704,84 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 39 % i kwotę 9 912,56 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 15 „dach-wiatrołap i wyrzutnia” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 5 234,59 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 44 % i kwotę 2 277,92 zł,- w pozycji 29 „stolarka okienna” według zaawansowania od początku budowy w 100%na łączną kwotę 91 574, 66 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 60 %i kwotę 55 824,18 zł,- w pozycji 23 „tynki wewnętrzne” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 45 595,16 zł. zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robóto 3 % i kwotę 1265,48 zł,który to dokumentH. K.przedłożył następnie wraz z wystawioną na jego podstawiefakturą VAT nr (...)z dnia 30.04.2004 r. w Urzędzie Miejskim wK.,7w dniu 14 czerwca 2004 roku, w protokoleodbioru wykonanych robótwgelementów scalonych na dzień 14.06.2004 r.. poświadczył nieprawdę, co do:- wykonania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym w pozycji 26 „posadzka sali”na kwotę 60 077,00 zł oraz co do wykonania robót budowlanych w wymienionej pozycji według zaawansowania od początku budowy w 50 % na łączną kwotę 60 077,00 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 10 %,- wykonania robót budowlanych w pozycji 7 „ściany konstrukcyjne” według zaawansowania od początku budowy w 100% na łączną kwotę 33 491,85 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 2% i kwotę 746,60 zł- wykonania robót budowlanych w pozycji 17 „ścianki działowe i obmurowanie słupów” według zaawansowania od początku budowy w 100% na łączną kwotę 26 242,68 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 1 % i kwotę 202,37 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 30 „stolarka drzwiowa” według zaawansowania od początku budowy w 90% na łączną kwotę 50 118,39 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 21 % i kwotę 11 655,78 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 12 „pokrycie hali” według zaawansowaniaod początku budowy w 100 % na łączną kwotę 110 731,86 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 1 % i kwotę 81,80 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 13 „dach zaplecza-więźba” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 25 704,84 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 39 % i kwotę 9 912,56 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 15 „dach-wiatrołap i wyrzutnia” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 5 234,59 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 44 % i kwotę 2 277,92 zł,- w pozycji 29 „stolarka okienna” według zaawansowania od początku budowy w 100%na łączną kwotę 91 574,66 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 60 %i kwotę 55 824,18 zł,- w pozycji 23 „tynki wewnętrzne” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 45 595,16 zł. zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robóto 3 % i kwotę 1265,48 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 24 „roboty malarskie i okładziny” według zaawansowania od początku budowy w 80 % na łączną kwotę 31 755,04 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 30 % i kwotę 11 551,61 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 28 „posadzki zaplecza” według zaawansowaniaod początku budowy w 80 % na łączną kwotę 43 982,00 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 21 % i kwotę co najmniej 11 745,47 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 31 „elementy kowalsko – ślusarskie” według zaawansowania od początku budowy w 80 % na łączną kwotę 64 630,85 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 5 %,- wykonania robót budowlanych w pozycji 33 „elementy zewnętrzne” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 48 865,10 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o2% i kwotę nie niższą niż 864,93 zł,który to dokumentH. K.przedłożył następnie w Urzędzie Miejskim wK.wraz z wystawioną na jego podstawiefakturą VAT nr (...)z dnia 14.06.2004 r., na którejM. J. (1)poświadczył nieprawd, co do wykonania i odebrania w okresie rozliczeniowym robót budowlanych w pozycji 26 „posadzka sali”, pomimo iż prace te w takim zakresie wykonane nie zostały, która to okoliczność miała znaczenie prawne,8w dniu 13 grudnia 2004 roku, w protokoleodbioru wykonanych robótwgelementów scalonych na dzień 13.12.2004 r.. poświadczył nieprawdę, co do:- wykonania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym w pozycji 26 „posadzka sali”na kwotę 18 023,10 zł oraz co do wykonania robót budowlanych w wymienionej pozycji według zaawansowania od początku budowy w 65 % na łączną kwotę 78 100,10 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 25 % i kwotę co najmniej 29 271,30 zł,- wykonania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym w pozycji 31 „elementy kowalsko – ślusarskie” na kwotę 8 078,85 zł. oraz co do wykonania robót budowlanych w wymienionej pozycji według zaawansowania od początku budowy w 90 % na łączną kwotę 72 709,70 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 15 % i kwotę nie niższą niż 11 331,08 zł,- wykonania robót budowlanych w okresie rozliczeniowym w pozycji 35 „wyposażenie sportowe i uchwyty dla niepełnosprawnych” na kwotę 55 872,96 zł oraz co do wykonania robót budowlanych w wymienionej pozycji według zaawansowania od początku budowyw 39,99 % na łączną kwotę 55 872,96 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robóto 39,99 % i kwotę 55 872,96 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 7 „ściany konstrukcyjne” według zaawansowania od początku budowy w 100% na łączną kwotę 33 491,85 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 2% i kwotę 746,60 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 17 „ścianki działowe i obmurowanie słupów” według zaawansowania od początku budowy w 100% na łączną kwotę 26 242,68 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 1 % i kwotę 202,37 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 30 „stolarka drzwiowa” według zaawansowania od początku budowy w 90% na łączną kwotę 50 118,39 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 21 % i kwotę 11 655,78 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 12 „pokrycie hali” według zaawansowaniaod początku budowy w 100 % na łączną kwotę 110 731,86 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 1 % i kwotę 81,80 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 13 „dach zaplecza-więźba” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 25 704,84 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 39 % i kwotę 9 912,56 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 15 „dach-wiatrołap i wyrzutnia” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 5 234,59 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 44 % i kwotę 2 277,92 zł,- w pozycji 29 „stolarka okienna” według zaawansowania od początku budowy w 100%na łączną kwotę 91 574,66 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 60 % i kwotę 55 824,18 zł,- w pozycji 23 „tynki wewnętrzne” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 45 595,16 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o3 % i kwotę 1265,48 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 24 „roboty malarskie i okładziny” według zaawansowania od początku budowy w 80 % na łączną kwotę 31 755,04 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 30 % i kwotę 11 551,61 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 28 „posadzki zaplecza” według zaawansowaniaod początku budowy w 80 % na łączną kwotę 43 982,00 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 21 % i kwotę, co najmniej 11 745,47 zł,- wykonania robót budowlanych w pozycji 33 „elementy zewnętrzne” według zaawansowania od początku budowy w 100 % na łączną kwotę 48 865,10 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 2% i kwotę nie niższą niż 864,93 zł,który to dokumentH. K.przedłożył następnie w Urzędzie Miejskim wK.wraz z wystawioną na jego podstawiefakturą VAT nr (...)z dnia 13.12.2004 r.,na którejM. J. (1)poświadczył nieprawdę, co do wykonania i odebrania w okresie rozliczeniowym robót budowlanych w pozycji 26 „posadzka sali”, w pozycji 31 „elementy kowalsko – ślusarskiei w pozycji 35 „wyposażenie sportowe i uchwyty dla niepełnosprawnych”, pomimo iż prace te w takim zakresie wykonane nie zostały, którato okoliczność miała znaczenie prawnektórym to zachowaniem wprowadził pracowników Urzędu Miejskiego wK.w błąd, co do zakresu wykonanych prac budowlanych i wysokości należności podlegających z tego tytułu wypłacieZakładowi (...)z siedzibąwB., czym doprowadził wymieniony Urząd do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 203 517,92 zł, czym działał na szkodę Urzędu Miejskiego wK., Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,tj. o czyn zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.w zb. zart. 273 k.k.w zw. zart. 271 § 3 k.k.w zw. zart. 12 k.k.IIW dniu 29 lipca 2003 roku, wM., w związku z pełnieniem funkcji publicznej inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wK., przyjąłodH. K.korzyść majątkową w wysokości nie niższej niż równowartość 1% wartości netto wystawionej przez niegofakturą VAT nr (...)z dnia 29.07.2003 r., to jest w kwocie nie mniejszej niż 2 717 zł,tj. o czyn zart. 228 § 1 k.k.IIIW dniu 27 sierpnia 2003 roku, wM., w związku z pełnieniem funkcji publicznej inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wK., przyjąłodH. K.korzyść majątkową w wysokości nie niższej niż równowartość 1% wartości netto wystawionej przez niegofaktury VAT nr (...)z dnia 27.08.2003 r., jest w kwocie nie mniejszej niż 1 322 zł,tj. o czyn zart. 228 § 1 k.k.IVW dniu 20 października 2003 roku, wM., w związku z pełnieniem funkcji publicznej inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wK., przyjąłodH. K.korzyść majątkową w wysokości nie niższej niż równowartość 1% wartości netto wystawionej przez niegofaktury VAT nr (...)z dnia 20.10.2003 r.,to jest w kwocie nie mniejszej niż 764 zł,tj. o czyn zart. 228 § 1 k.k.VW dniu 30 października 2003 roku, wM., w związku z pełnieniem funkcji publicznej inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wK., przyjąłodH. K.korzyść majątkową w wysokości nie niższej niż równowartość 1% wartości netto wystawionej przez niegofaktury VAT nr (...)z dnia 30.10.2003 r.,to jest w kwocie nie mniejszej niż 1624 zł,tj. o czyn zart. 228 § 1 k.k.VIW dniu 24 listopada 2003 roku, wM., w związku z pełnieniem funkcji publicznej inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wK., przyjąłodH. K.korzyść majątkową w wysokości nie niższej niż równowartość 1% wartości netto wystawionej przez niegofaktury VAT nr (...)z dnia 24.11.2003 r., to jest w kwocie nie mniejszej niż 1580 zł,tj. o czyn zart. 228 § 1 k.k.VIIW dniu 9 grudnia 2003 roku, wM., w związku z pełnieniem funkcji publicznej inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wK., przyjąłodH. K.korzyść majątkową w wysokości nie niższej niż równowartość 1% wartości netto wystawionej przez niegofaktury VAT nr (...)z dnia 9.12.2003 r.,to jest w kwocie nie mniejszej niż 1767 zł,tj. o czyn zart. 228 § 1 k.k.VIIIW dniu 6 kwietnia 2004 roku, wM., w związku z pełnieniem funkcji publicznej inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wK., przyjąłodH. K.korzyść majątkową w wysokości nie niższej niż równowartość 1% wartości netto wystawionej przez niegofaktury VAT nr (...)z dnia 6.04.2004 r.,to jest w kwocie nie mniejszej niż 2805 zł,tj. o czyn zart. 228 § 1 k.k.IXW dniu 30 kwietnia 2004 roku, wM., w związku z pełnieniem funkcji publicznej inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wK., przyjąłodH. K.korzyść majątkową w wysokości nie niższej niż równowartość 1% wartości netto wystawionej przez niegofaktury VAT nr (...)z dnia 30.04.2004 r.,to jest w kwocie nie mniejszej niż 1876 zł,tj. o czyn zart. 228 § 1 k.k.XW dniu 14 czerwca 2004 roku, wM., w związku z pełnieniem funkcji publicznej inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wK., przyjąłodH. K.korzyść majątkową w wysokości nie niższej niż równowartość 1% wartości netto wystawionej przez niegofaktury VAT nr (...)z dnia 14.06.2004 r.,to jest w kwocie nie mniejszej niż 1255 zł,tj. o czyn zart. 228 § 1 k.k.2.T. B. (1)urodzonego (...)wmiejscowości G.M., synaW.iJ.z d.S.oskarżonego o to, że:XIW okresie od 9 grudnia 2003 roku do 9 kwietnia 2004 roku, wK., działając wspólnie i w porozumieniu zH. K., w krótkich odstępach czasuw wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc jako inspektor nadzoru inwestorskiego dla robót elektrycznych na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wK.uprawnionymdo wystawiania dokumentów odbioru robót wykonanych przezZakład (...)z siedzibą wB., wprotokołach odbioru wykonanych robót wg elementów scalonychpoświadczył nieprawdę, co do wykonania robót,a mianowicie:1w dniu 9 grudnia 2003 roku, wprotokole odbioru wykonanych robótwgelementów scalonych na dzień 9.12.2003r. poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót elektrycznych:- w okresie rozliczeniowym w pozycji 44 „zasilenie i rozdział energii” na kwotę 12 160,97 zł oraz co do wykonania robót elektrycznych w wymienionej pozycji według zaawansowaniaod początku budowy w 63 % na łączną kwotę 12 160,97 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 10% i kwotę 1 950,97 zł,- w okresie rozliczeniowym w pozycji 45 „instalacja oświetleniowa” na kwotę 27 532,99 zł oraz co do wykonania robót elektrycznych w wymienionej pozycji według zaawansowaniaod początku budowy w 40 % na łączną kwotę 39 332,84 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania o co najmniej 13 %,- w okresie rozliczeniowym w pozycji 46 „instalacja oświetlenia ewakuacyjnego” na kwotę 2 408,95 zł oraz co do wykonania robót elektrycznych w wymienionej pozycji według zaawansowania od początku budowy w 40 % na łączną kwotę 2 408,95 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 25 % i kwotę 1 498,59 zł,- wykonania robót elektrycznych w okresie rozliczeniowym w pozycji 47 „instalacja siłyi sterowania” na kwotę 9 210,67 zł oraz co do wykonania robót elektrycznych w wymienionej pozycji według zaawansowania od początku budowy w 60 % na łączną kwotę 9 210,67 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 13 % i kwotę 1 966,55 zł,- w okresie rozliczeniowym w pozycji 49 „transmisja wyników telefonicznana kwotę 4 395,91 zł oraz co do wykonania robót w wymienionej pozycji według zaawansowaniaod początku budowy w 60 % na łączną kwotę 4 395,91 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 31 % i kwotę 2 302,78 zł,który to dokumentH. K.przedłożył następnie w Urzędzie wK.wrazz wystawioną na jego podstawiefakturą VAT nr (...)z dnia 09.12.2003 r.,2w dniu 6 kwietnia 2004 roku, wprotokole odbioru wykonanych robótwgelementów scalonych na dzień 6.04.2004 r.poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót elektrycznych:- w okresie rozliczeniowym w pozycji 45 „instalacja oświetleniowa” na kwotę 19 666,43 zł oraz co do wykonania robót elektrycznych w wymienionej pozycji według zaawansowaniaod początku budowy w 60 % na łączną kwotę 58 999,27 zł. zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 33 % i kwotę nie niższą niż 32 911,68 zł,- w pozycji 44 „zasilenie i rozdział energii” według zaawansowania od początku budowyw 63 % na łączną kwotę 12 160,97 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót,o co najmniej 10 % i kwotę 1 950,97 zł,- w pozycji 46 „instalacja oświetlenia ewakuacyjnego” według zaawansowania od początku budowy w 40 % na łączną kwotę 2 408,95 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 25 % i kwotę 1 498,59 zł,- w pozycji 47 „instalacja siły i sterowania” według od początku budowy w 60 % na łączną kwotę 9 210,67 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 13 % i kwotę1 966,55 zł,- w pozycji 49 „transmisja wyników telefoniczna” według od początku budowy w 60 %na łączną kwotę 4 395,91 zł zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 31 % i kwotę 2 302,78 zł,który to dokumentH. K.przedłożył następnie wraz z wystawioną na jego podstawiefakturą VAT nr (...)z dnia 06.04.2004 r. w Urzędzie wK.,którym to zachowaniem wprowadził pracowników Urzędu Miejskiego wK.w błąd, co do zakresu wykonanych prac elektrycznych i wysokości należności podlegających z tego tytułu wypłacieZakładowi (...)z siedzibąwB., czym doprowadził wymieniony do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 40 630,57 zł na szkodę Urzędu Miejskiego wK.oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,tj. o czyn zart. 286 § 1 k.k.w zb. zart. 273 k.k.w zw. zart. 271 § 3 k.k.w zw. zart. 12 k.k.I. OskarżonegoM. J. (1)uznaje za winnego tego, że w okresie od 30 października 2003 r. do 13 grudnia 2004 r. wK.działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc jako inspektor nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych na budowie sali gimnastycznejprzy Zespole Szkół Ogólnokształcących wK.uprawnionym do wystawiania dokumentów odbioru robót wykonanych przezZakład (...)z siedzibą wB., udzielił pomocy innej ustalonej osobie do doprowadzenia Urzędu Miejskiego wK.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 133.581,40 zł za pomocą wprowadzenia w błąd w ten sposób, że w protokołach odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót, które w rzeczywistości nie zostały wykonane, na podstawie których inna ustalona osoba wystawiła faktury VAT, które były podstawą wypłat, a mianowicie:1/ w dniu 30 października 2003 roku, w protokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 30.10.2003 r., który był podstawą wystawienia przez inną ustaloną osobęfaktury VAT nr (...)z dnia 30.10.2003 r. poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót budowlanych:- w pozycji 17 „ścianki działowe i obmurowanie słupów” zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 1 % i kwotę co najmniej 202,37 zł,- w pozycji 30 „stolarka drzwiowa” zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 21 % i kwotę 11 655,78 zł,2/ w dniu 24 listopada 2003 roku, w protokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 24.11.2003 r., który był podstawą wystawienia przez inną ustaloną osobęfaktury VAT nr (...)z dnia 24.11.2003 r. poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót budowlanych tak jak w protokole wymienionym w pkt. 1 oraz co do wykonania robót budowlanych:- w pozycji 12 „pokrycie hali” zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 1 % i kwotę co najmniej 81,80 zł,- w pozycji 13 „dach zaplecza-więźba” zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 30 % i kwotę 9 912,56 zł,- w pozycji 29 „stolarka okienna” zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 0,2 % i kwotę co najmniej 1594,68 zł,3/ w dniu 9 grudnia 2003 roku, w protokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 9.12.2003 r., który był podstawą wystawienia przez inną ustaloną osobęfaktury VAT nr (...)z dnia 09.12.2003 r., poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót budowlanych tak jak w protokołach wymienionych w pkt 1 i 2,4/ w dniu 6 kwietnia 2004 roku, w protokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 6.04.2004 r., który był podstawą wystawienia przez inną ustaloną osobęfaktury VAT nr (...)z dnia 06.04.2004 r. poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót budowlanych tak jak w protokołach wymienionych w pkt 1 - 3 oraz co o wykonania robót:- w pozycji 15 „dach – wiatrołap i wyrzutnia” zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 44 % i kwotę co najmniej 2 277,90 zł,5/ w dniu 30 kwietnia 2004 roku, w protokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 30.04.2004 r., który był podstawą wystawienia przez inną ustalona osobęfaktury VAT nr (...)z dnia 30.04.2004 r. poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót budowlanych tak jak w protokołach wymienionych w pkt 1-4 oraz co do wykonania robót budowlanych:- w pozycji 28 „posadzki zaplecza” zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 21 % i kwotę co najmniej 11 745,47 zł,- w pozycji 31 „elementy kowalsko – ślusarskie” zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o kwotę co najmniej 11 331,08 zł,- w pozycji 33 „elementy zewnętrzne” zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o 2 % i kwotę nie niższą niż 864,93 zł,6/ w dniu 14 czerwca 2004 roku, w protokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 14.06.2004 r., który był podstawą wystawienia przez inna ustaloną osobęfaktury VAT nr (...)z dnia 14.06.2004 r., poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót budowlanych tak jak w protokołach wymienionych w pkt 1-5 oraz co do wykonania robót budowlanych:- w pozycji 26 „posadzka sali” zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 10 % i kwotę co najmniej 29 271,40 zł7/ w dniu 13 grudnia 2004 roku, w protokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 13.12.2004 r., który był podstawą wystawienia przez inną ustalona osobęfaktury VAT nr (...)z dnia 13.12.2004 r., poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót budowlanych tak jak w protokołach wymienionych w pkt. 1-6 oraz co do wykonania robót budowlanych:- w pozycji 35 „wyposażenie sportowe i uchwyty dla niepełnosprawnych” zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 39 % i kwotę co najmniej 54 643,53 zł,tj. czynu zart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zb. zart. 273 k.k.w zb. zart. 271 § 3 k.k.w zw. zart. 12 k.k.i za to na mocyart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zb. zart. 273 k.k.w zb. zart. 271 § 3 k.k.w zw. zart. 12 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.skazuje go, a na mocyart. 19 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 3 k.k.wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.II. OskarżonegoM. J. (1)uznaje ponadto za winnego tego, że w okresie od 29 lipca 2003 r. do 14 czerwca 2004 r. wM., działając w krótkich odstępach czasuw wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w związku z pełnieniem funkcji publicznej inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych na budowie sali gimnastycznej przy Zespole szkół Ogólnokształcących wK.przyjął od innej ustalonej osoby korzyść majątkową w kwocie nie niższej niż 15.710 zł, co stanowiło 1 % wartości wystawianych przez inną ustaloną osobę faktur, a mianowicie:1/ w dniu 29 lipca 2003 roku przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 2717 zł w związku z wystawieniemfakturą VAT nr (...)z dnia 29.07.2003 r.,2/ w dniu 27 sierpnia 2003 roku przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej 1322 złw związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 27.08.2003 r.,3/ w dniu 20 października 2003 roku przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 764 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 20.10.2003 r.,4/ w dniu 30 października 2003 roku przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 1624 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 30.10.2003 r.,5/ w dniu 24 listopada 2003 roku przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 1580 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 24.11.2003 r.,6/ w dniu 9 grudnia 2003 roku przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 1767 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 9.12.2003 r.,7/ w dniu 6 kwietnia 2004 roku przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż2805 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 6.04.2004 r.,8/ w dniu 30 kwietnia 2004 roku przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 1876 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 30.04.2004 r.,9/ w dniu 14 czerwca 2004 roku przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 1255 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 14.06.2004 r.,tj. czynu zart. 228 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.i za to na mocyart. 228 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.skazuje go, a na mocyart. 228 § 1 k.k.wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.III. Na mocyart. 85 k.k.,art. 86 § 1 k.k.wymierza oskarżonemuM. J. (1)karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.IV. Na mocyart. 69 § 1 i 2 k.k.,art. 70 § 1 pkt 1 k.k.wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemuM. J. (1)na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat.V. Na mocyart. 45 § 1 k.k.orzeka wobec oskarżonegoM. J. (1)przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w kwocie 15 710 zł (piętnaście tysięcy siedemset dziesięć złotych).VI. OskarżonegoT. B. (1)uznaje za winnego tego, że w okresie od 9 grudnia 2003 roku do 6 kwietnia 2004 roku, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniuz góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc jako inspektor nadzoru inwestorskiego dla robót elektrycznych na budowie sali gimnastycznejprzy Zespole Szkół Ogólnokształcących wK.uprawnionym do wystawiania dokumentów odbioru robót wykonanych przezZakład (...)z siedzibą wB., udzielił pomocy innej ustalonej osobie do doprowadzenia Urzędu Miejskiego wK.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 32.911,68 zł za pomocą wprowadzenia w błąd w ten sposób, że w protokołach odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót, które w rzeczywistości nie zostały wykonane, na podstawie których inna ustalona osoba wystawiła faktury VAT, które były podstawą wypłat, a mianowicie w dniu 9 grudnia 2003 roku, w protokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 9.12.2003 r. i w dniu 6 kwietnia 2004 roku, w protokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 6.04.2004 r. poświadczył nieprawdę, co do wykonania robót elektrycznych w pozycji 45 „instalacja oświetleniowa” zawyżając rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 33 % i kwotę nie niższą niż 32 911,68 zł, tj. czynu zart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zb. zart. 273 k.k.w zb. zart. 271 § 3 k.k.w zw. zart. 12 k.k.i za to na mocyart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zb. zart. 273 k.k.w zb.zart. 271 § 3 k.k.w zw. zart. 12 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.skazuje go, a na mocyart. 19 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 3 k.k.wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.VII. Na mocyart. 69 § 1 i 2 k.k.,art. 70 § 1 pkt 1 k.k.wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemuT. B. (1)na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata.VIII. Zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa opłaty w wysokości odM. J. (1)300 (trzysta) złotych, odT. B. (1)180 (sto osiemdziesiąt) złotych, zwalnia oskarżonych od kosztów sądowych w pozostałym zakresie.III K 67/10UZASADNIENIENa podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie sąd ustalił następujący stan faktyczny:W dniu 8 grudnia 2001 roku pomiędzy Zarządem Miasta i GminyK.aprzedsiębiorstwem (...)została zawarta umowa na budowę sali gimnastycznej. Budowa rozpoczęła się jeszcze w roku 2001 r.. Sala budowana była ze środków publicznych.W dniu 11 grudnia 2001 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Miasta i GminyK.orazPrzedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym (...)z siedzibą wM.. Zleceniobiorca przyjął na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół OgólnokształcącychwK.. Zleceniodawca skierował na pełnienia funkcji na wyżej wymienionej budowie inspektorówM. J. (1)- dla robót budowlanych,A. Ż.– dla robót sanitarnych orazT. B. (1)– dla robót elektrycznych. W zakresie obowiązków tych osób leżał nadzór inwestorski przy budowie sali.W styczniu 2002 roku prace nad budową sali zostały przerwane z uwagi na niską temperaturę. Na początku 2003 r.firma (...)ogłosiła upadłość.Ofertę na dokończenie budowy sali złożyłH. K., który zobowiązał siędo zakończenia budowy w cenie i na warunkach dotychczasowych.W związku z tym w dniu 29 kwietnia 2003 r. zwarta została umowa pomiędzy BurmistrzemK.aZakładem (...).Zakład (...)miał dokończyć budowę sali. Ustalono ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy. Zgodnie z § 4 umowy ustalono, że zamawiający będzie opłacać faktury częściowe. Ustalono termin realizacji na dzień 10 grudnia 2004 r.. Nadzór inwestorski sprawowały w dalszym ciągu te same osoby.Częściowe rozliczanie faktur miało polegało na tym, że co pewien okres czasu, w miarę postępu prac,H. K.przedstawiał protokół odbioru wykonanych robót według elementów scalonych, na których uwzględniano stan robót według zaawansowania procentowego. Tak spisany protokół zatwierdzony i podpisany przez inspektora nadzoru był podstawą do wystawienia faktury. Na podstawie tych protokołówH. K.wystawiał fakturę, która była podstawą do wypłaty części wynagrodzenia za budowę sali przez Zarząd Miasta i GminyK..InspektorzyM. J. (1)iT. B. (1)nie wywiązywali się jednak rzetelnie ze swoich zadań. Zdarzało się, że protokoły odbioru robót podpisywane byłypoza terenem budowy i stwierdzały zawyżony stan zaawansowania robót. Część protokołów odbioru robót przedstawionych przezH. K.stwierdzało inny niż rzeczywisty stan zaawansowania robót. Przedstawiony w protokołach stan zaawansowania był wyższy niżw rzeczywistości.Zawyżenie procentowego zaawansowania stanu robót skutkowało wystawieniem faktury na wyższą kwotę i uzyskanie większej ilości środków od zarządu Miasta.M. J. (1)w protokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonychna dzień 30 października 2003 r., poświadczył fakt wykonania określonych robót, przy czym:- w pozycji 17 „ścianki działowe i obmurowanie słupów” zawyżono rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 1 % i kwotę co najmniej 202,37 zł,- w pozycji 30 „stolarka drzwiowa” zawyżono rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 21 % i kwotę 11 655,78 zł.Wyżej wymieniony protokół był podstawą wystawienia przezH. K.faktury VAT nr (...)z dnia 30.10.2003 r. i uzyskania środków pieniężnych od Zarządu Miasta.Kolejny protokół, w którymM. J. (1)poświadczył niewykonane roboty był protokół z dnia 24 listopada 2003 roku. W tym protokole tj. protokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 24.11.2003 r.,M. J. (1)poświadczył przede wszystkim wykonanie robót jak w protokole poprzednim, co było konsekwencją podpisania wcześniejszego protokołu. Następny protokół bowiem zawierał co do istoty również te zapisy, które wyszczególnione były we wcześniejszym dokumencie. Oprócz tego w protokole z dnia 24 listopada 2003 r.M. J. (1)poświadczył nieprawdę,co do tego, że zostały wykonane także inne prace, które w rzeczywistości nie były wykonane. Polegało to na tym, że:- w pozycji 12 „pokrycie hali” zawyżono stan zaawansowania robót o co najmniej 1 %i kwotę co najmniej 81,80 zł,- w pozycji 13 „dach zaplecza-więźba” zawyżono stan zaawansowania robót, o co najmniej 30 % i kwotę 9 912,56 zł,- w pozycji 29 „stolarka okienna” zawyżono stan zaawansowania robót o co najmniej 0,2 % i kwotę co najmniej 1594,68 zł.Wyżej wymieniony protokół był odstawą w wystawienia przezH. K.faktury VAT nr (...)z dnia 24.11.2003 r..Kolejnym protokołem, który stwierdzał odmienny od rzeczywistości stan rzeczy był protokół z dnia 9 grudnia 2003 roku. W protokole tym potwierdzono wykonanie robót jakw poprzednich protokołach. Protokół ten był podstawą wystawienia przezH. K.faktury VAT nr (...)z dnia 09.12.2003 r..W dniu 6 kwietnia 2004 rokuM. J. (1)potwierdził w protokole odbioru wykonanych robót nieprawdę poświadczając, że oprócz prac których wykonanie potwierdził w wyżej wymienionych protokołach wykonano także inne prace, które w rzeczywistości wykonane nie były, a mianowicie w pozycji 15 „dach – wiatrołap i wyrzutnia” zawyżono rzeczywisty stan zaawansowania robót o 44 % i kwotę co najmniej 2 277,90 zł, Ten protokół był podstawą wystawienia przezH. K.faktury VAT nr (...)z dnia 06.04.2004 r..Kolejnym protokołem stwierdzającym nieprawdziwy stan rzeczy był protokół z dnia 30 kwietnia 2004 roku. W tym protokole oprócz prac potwierdzonych wcześniejM. J. (1)potwierdził ponownie wykonanie prac, które nie zostały wykonane, a mianowicie:- w pozycji 28 „posadzki zaplecza” zawyżono stan zaawansowania robót o co najmniej 21 %i kwotę co najmniej 11 745,47 zł,- w pozycji 31 „elementy kowalsko – ślusarskie” zawyżono stan zaawansowania robóto kwotę co najmniej 11 331,08 zł,- w pozycji 33 „elementy zewnętrzne” zawyżono stan zaawansowania robót o 2 % i kwotę nie niższą niż 864,93 zł.Ten protokół był podstawą wystawienia przezH. K.faktury VAT nr (...)z dnia 30.04.2004 r..Kolejny taki protokółM. J. (1)podpisał w dniu 14 czerwca 2004 roku.W tym protokole potwierdzono prace jak w poprzednich protokołach, a ponadto w pozycji26 „posadzka sali” zawyżono rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 10 %i kwotę co najmniej 29 271,40 zł. Protokół ten był podstawą do wystawienia przezH. K.faktury VAT nr (...)z dnia 14.06.2004 r..W dniu 13 grudnia 2004 roku sporządzono kolejny protokół. W protokole tym, podpisanym przezM. J. (1)stwierdzono wykonanie prac jak w dotychczasowych protokołach, a ponadto w pozycji 35 „wyposażenie sportowe i uchwytydla niepełnosprawnych” zawyżono rzeczywisty stan zaawansowania robót o co najmniej 39 % i kwotę co najmniej 54 643,53 zł. Ten protokół był podstawą wystawienia przezH. K.faktury VAT nr (...)z dnia 13.12.2004 r..Również inspektor nadzoru w zakresie instalacji elektrycznychT. B. (1)poświadczył wykonanie prac, które w rzeczywistości nie zostały wykonane przezZakład (...). W dniu 9 grudnia 2003 roku, w protokole odbioru wykonanych robótwg elementów scalonych na dzień 9.12.2003 r. i w dniu 6 kwietnia 2004 roku, w protokole odbioru wykonanych robót wg elementów scalonych na dzień 6.04.2004 r. poświadczył wykonanie robót przy czym w rzeczywistości w pozycji 45 „instalacja oświetleniowa” zawyżono rzeczywisty stan zaawansowania robót, o co najmniej 33 % i kwotę nie niższą niż 32 911,68 zł.H. K.podpisał umowę na dokończenie budowy Saligimnastycznej po tym,jak dowiedział się odM. J. (1), że poprzednia firma nie ukończyła budowyi ogłosiła upadłość. PomiędzyH. K.aM. J. (1)istniało porozumienie, że za przychylność i możliwość wykonywania prac budowlanychna określonym terenieM. J. (1)otrzymywał odH. K.swego rodzaju „wynagrodzenie”. Polegało to na tym, żeH. K.wręczałM. J. (1)kwotę stanowiącą 1% wartości wnikającej z faktury z zaokrągleniem.W ten sposób,M. J. (1)przyjął odH. K.korzyści majątkowe w kwotach:- w dniu 29 lipca 2003 r. nie mniej niż 2717 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 29.07.2003 r.,- w dniu 27 sierpnia 2003 r. nie mniej niż 1322 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 27.08.2003 r.,- w dniu 20 października 2003 r. nie mniej niż 764 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 20.10.2003 r.,- w dniu 30 października 2003 r. nie mniej niż 1624 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 30.10.2003 r.,- w dniu 24 listopada 2003 r. nie mniej niż 1580 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 24.11.2003 r.,- w dniu 9 grudnia 2003 r. nie mniej niż 1767 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 9.12.2003 r.,- w dniu 6 kwietnia 2004 r. nie mniej niż 2805 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 6.04.2004 r.,- w dniu 30 kwietnia 2004 r. nie mniej niż 1876 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 30.04.2004 r.,- w dniu 14 czerwca 2004 r. nie mniej niż 1255 zł w związku z wystawieniemfaktury VAT nr (...)z dnia 14.06.2004 r..Łączna kwota przyjętej korzyści majątkowej przezM. J. (1)odH. K.wyniosła nie mniej niż 15.710 zł.Ostateczne rozliczenie pomiędzy Zarządem Miasta i GminyK.aZakładem (...)miało nastąpić po zakończeniu budowy.Zakład (...)nie ukończył jednak tej budowy. W związku z tym, że termin realizacji był przesuwany, efekt prac niezadowalający, w dniu 13 maja 2005 r. Zarząd Miasta i GminyK.odstąpił od umowy wiążącej go zZakładem (...). Budowę przejęłafirma (...). W związku ze stwierdzonym niewykonaniem opłaconych prac GminaK.wystąpiła na drogę sądową i uzyskała tytuł wykonawczy zobowiązującyH. K.do zapłaty ponad 600.000 złotych tytułem start związanych z wyżej opisaną umową.Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zeznań świadkówH. K.(k. 3282-3283, 811-812, 937-939, 1697-1698, 2023v-2024, 2032, 2174-2179, 2429-2430),A. M.(k. 3263-3265, 7-10, 1958, 2017-2019v, 2735-2741, 2873v-2874),R. S.(k. 3259-3261, 894-894v),R. R.(k. 3258-3259, 2037-2039),B. P.(k. 3261-3262, 3240v-3241, 2703-2707), częściowo wyjaśnień oskarżonychM. J. (1)(k. 3227-3232, 2721-2722),T. B. (1)(k. 3232—3233, 451) oraz innych dowodów zgromadzonych w sprawie, a w szczególności dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy a także opinii biegłych.OskarżonyM. J. (1)nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że w grudniu 2001 r. otrzymał zlecenie pełnienia funkcji inspektora nadzoruw zakresie robót budowlanych na budowie hali gimnastycznej przy(...)wK.. Podał, że problemy z wykonywaniem kolejnych prac w czasie, kiedy wykonawcą byłZakład (...)rozpoczęły się w lipcu 2004 r.. On ostatniego odbioru robót dokonał w dniu 13 grudnia 2004 r., po tej dacie budowa został opuszczona. Po tym fakcie powołano komisję w celu dokonania inwentaryzacji.M. J. (1)opisał sposób dokonywania rozliczeń według elementów scalonych. Podał jednocześnie, że dokonując wyliczeń na podstawie danych z protokołu inwentaryzacyjnego wyliczył wartość niewykonanych robót na kwotę 79.173,35 zł. Odniósł się szczegółowo do danych pochodzących z aktu oskarżeniaw odniesieniu do poszczególnych pozycji. Podkreślił, że szacunkowe ustalanie procentu zaawansowania robót w trakcie budowy przy wielu asortymentach robót wykonywanych jednocześnie jest trudny do określenia na dany moment i są to wartości przejściowe do czasu zakończenia budowy, kiedy wartości wynagrodzenia nie mogą przekroczyć wartości umownej. Jego zdaniem duży wpływ na stan robót stwierdzony w czasie inwentaryzacji miała przerwa w robotach od stycznia do 30 czerwca 2005 r. - brak było zabezpieczenia obiektu, magazynów przed dostępem osób postronnych, była możliwość kradzieży, uszkodzeń,czy nawet celowego uszkodzenia. Przyznał jednocześnie, że protokoły odbioru robót były sporządzane przezH. K.i przywożone do niego w celu ustosunkowania się. Jeżeli istniały kwestie sporne odnośnie wykonania konkretnych robót, dopiero wówczas jechalina budowę i wspólnie ustalali, jaki procent robót został wykonany. Stwierdził, że osobiścieco najmniej jeden raz w tygodniu był obecny na budowie, a wiedzę na temat postępu robót czerpał z wizji na budowie i ze wspólnego szacowania.M. J. (1)kategorycznie zaprzeczył, jakoby przyjmował korzyści majątkowe odH. K.. Jego zdaniemH. K.pomówił go o takie zachowanie z chęci zemsty za niedopuszczenie do niesłusznego wynagrodzenia przy robotach wykonywanychna terenie spółdzielni mleczarskiej wM..OskarżonyT. B. (1)nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że zlecenie nadzoru inwestorskiego otrzymał odfirmy (...). Jego zdaniem Urząd Miejski wK.nie stracił na inwestycji wK., gdyż nie było od chwili zawarcia umowy z wykonawcą indeksacji cen na roboty elektryczne, to znaczy, nie było podwyższenia wartości robót elektrycznych w momencie przerwania prac przezZakład (...).W sprawie nie ulega wątpliwości, że prowadzona była budowa sali gimnastycznej finansowanej miedzy innymi przez Zarząd Miasta i GminyK.. Budowa ta pierwotnie była prowadzona przezfirmę (...), następnie (po głoszeniu przez(...)upadłości) przezZakład (...), a następnie, kiedy ten zakład przerwał pracę budowa została dokończona przezfirmę (...).Te okoliczności wprost wynikają z zeznań świadkówH. K.,A. M.,R. S.,R. R.iB. P.,a także dokumentów zgromadzonych w sprawie.Z umowy znajdującej się w aktach (k. 3-5, 223-224) wynika, że w dniu 11 grudnia 2001 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Miasta i GminyK.orazPrzedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym (...)z siedzibąwM.. Zleceniobiorca przyjął na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiegona budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół ogólnokształcących wK.. Zleceniodawca skierował na pełnienia funkcji na w/w budowie inspektorów:-M. J. (1)- dla robót budowlanych-A. Ż.– dla robót sanitarnych-T. B. (1)– dla robót elektrycznych.Jak wskazano wyżej, pierwsza umowa na budowę sali została zawarta zfirmą (...)(k. 23-29, 218-221, 222, 306-309, 2009-2015, 2508-2509). Była to umowa z dnia 8.12.2001 r..Po ogłoszeniu upadłości przez(...)ofertę złożyłH. K.(k. 2491 oferta).W dniu 29 kwietnia 2003 r. zawarta została umowa pomiędzy BurmistrzemK.aZakładem (...). Ustalono ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy. (k. 30 – 32, 228-229, 1974-1976, 1991-1993, 1499-1501).Zgodnie z § 4 umowy zamawiający zobowiązał się do opłacania faktur częściowych.W kolejnej umowie pomiędzy wyżej wymienionym podmiotami ustalono termin realizacji budowy na dzień 20 grudnia 2004 r.( k. 33, 230).Jak wynika z akt sprawy w drugiej połowie 2004 r., kiedy budowę prowadziłZakład (...)stan prac był niezadowalający. Stwierdzają to dokumenty w postaci protokołów: z dnia 8 października 2004 (k. 34), protokół z dnia19 listopada 2004 r. (k. 36-38), protokół z dnia 12 stycznia 2005 r. (k. 42), protokół z dnia4 lutego 2005 r. (k. 47-48) oraz notatki służbowe z kontroli na budowie k. 52-81, 83-84,96-97, 100-101, 628-657.Jak wynika z pisma z dnia 9 grudnia 2004 r. Urząd Miejski informowałH. K.o niezadowalającym tempie prac (k. 563).OstatecznieH. K.się do zakończenia robót do dnia 30 kwietnia 2005 r. (k. 82, 564).Z uwagi na brak postępu prac w dniu 13 maja 2005 r odstąpiono od umowy (k. 102, 1977, 1994 – Pismo UM wK.).Z protokołu sporządzonego przez Komisję Inwentaryzacyjną wynika, że Komisjaw dniu 30 czerwca 2005 r. udała się na teren budowy (k. 678 i następne).Z wezwania do zapłaty (k. 190-192) wynika, że Urząd Miejski wK.wezwałH. K.do zapłaty kwoty 603.975,341 zł z tytułu nadpłaty za niewykonane prace budowlane oraz kary umownej. GminaK.złożyła pozew w postępowaniu cywilnym(k. 206-210) i wyrokiem zaocznym zasądzono odH. K.wyżej wymienioną kwotę (k. 211-212).Nie ulega przy tym wątpliwości, że budowę dokończyłafirma (...)(k. 233 – 236 umowa zPW (...)na budowę sali gimnastycznej z dnia 12 czerwca 2006 r., k. 237 protokół odbioru wykonanych robót z dnia 26 lipca 2005 r., k. 238 -239 protokół końcowy odbioru robót z dnia 27 września 2006 r.)Jak wskazano wyżej rozliczenia pomiędzy Zarządem Miasta i GminyK.aZakładem (...), zgodnie z § 4 zawartej pomiędzy tymi podmiotami umowy, następowały na podstawie faktur częściowych. Faktury częściowe wystawiane były natomiast na podstawie etapowo wystawianych protokołów odbioru robót, na których wykonanie określonych prac poświadczane były przez upoważnionych do tego inspektorów nadzoru w tymM. J. (1)iT. B. (1).Były to protokoły:- z dnia 29 lipca 2003 r. (k. 390 – 391, 2059-2060, 2950 )- z dnia 27 sierpnia 2003 r. (k. 394 – 395, 2947)- z dnia 30 października 2003 r. (k. 400 – 401, 2772-2773, 2938)- z dnia 20 października 2003 r. (k. 406-407, 2524-2526, 2943)- z dnia 24 listopada 2003 r. (k. 412, 2535-2537, 2776-2777, 2935)- z dnia 9 grudnia 2003 r. (k. 415 – 416 2539-2541, 2781-2782, 2932)- z dnia 6 kwietnia 2004 r. (k. 421-422, 2926)- z dnia 30 kwietnia 2004 r. (k. 429-430, 2920)- z dnia 14 czerwca 2004 r. (k. 434-435, 2791-2792, 2915)- z dnia 13 grudnia 2004 r. (k. 442-443, 1980, 1997, 2805-2806, 2910).Na podstawie tych protokołów wystawione zostały odpowiednio faktury:- Nr(...)z 29 lipca 2003 r. (k. 2949)- Nr(...)z dnia 27 sierpnia 2003 r. (k. 393, 2946)- Nr(...)z dnia 30 października 2003 r. (k. 399, 2937)- Nr(...)z dnia 20 października 2003 r. (k. 405, 2523, 2942)- Nr(...)z dnia 24 listopada 2003 r. (k. 411, 2554-2775, 2934)- Nr(...)z dnia 9 grudnia 2003 r. (k. 414, k. 2538, 2779, 2930, 2931)- Nr(...)z dnia 6 kwietnia 2004 r. (k. 418, 2925)- Nr(...)z dnia 30 kwietnia 2004 r. (k. 428, 2919)- Nr(...)z dnia 14 czerwca 2004 r. (k. 433, 255, 2790, 2914)- Nr(...)z dnia 13 grudnia 2004 r. (k. 441, 1979, 1996, 2804, 2909).Faktury te zostały opłacone przez Urząd Miasta wK.(k. 392, 398, 444, 2498, 2565, 2744-2745).Burmistrz MiastaK.zeznał, że kiedy zaobserwował spadek tempa prac wykonywanych przezZakład (...)w 2005 r. zarządzeniem powołał Komisję Inwentaryzacyjną. Jak wynika z protokołu Komisji (k. 678-690) Komisja udała się na teren budowy w dniu 30 czerwca 2005 r., na miejscu nie stwierdzono śladów włamania, drzwido obiektu były zamknięte. Sporządzono wykaz robót do wykonania (k. 683-686, oraz wykaz usterek i prac wykonanych w niezadowalający sposób (k. 686-689). Komisja zebrała sięw terminach późniejszych, gdzie kontynuowano sporządzanie wykazu prac niewykonanych (k. 691-711).Już w protokole inwentaryzacji stwierdzono, że nie wszystkie prace wskazanew wyżej wymienionych protokołach odbioru robót zostały wykonane. Potwierdzają to protokoły sporządzone przez Komisje Inwentaryzacyjną (k. 678-690, 694-705, 706-709, 710-711, 2667-2700). Właściwi inspektorzy sporządzili także w swoim zakresie wyceny robót (T. B. (1)k. 712-714,M. J. (1)k. 727-751), przy czymM. J. (1)sporządził zbiorcze zestawienie robót do wykonania (k. 752-761). Każdyz inspektorów sporządził „rozliczenie” robót w zakresie jego uprawnień (T. B. (1)k. 767,M. J. (1)k. 770-771).A. M.zeznał, że rozmawiał z inspektorami nadzoru z prośbąo wytłumaczenie, skąd wzięły się nadpłaty na rzecz wykonawcy. Uzyskał odpowiedź,że w kwotach nadpłat mieściły się przedpłaty, między innymi do rozdzielni wentylacyjnej.W kwestii rzetelności protokołów odbioru robót wypowiedzieli się biegli z zakresu budownictwa. W aktach znajdują się trzy opinie:- opinia biegłegoW. R. (1)(k. 1035-1045, 1558-1562, 2385-2391, 2392-2398, 3288-3290),- opinia biegłegoR. K. (1)(k. 2217-2289, 2311-2315, 2344-2375, 2377-2383, 3305-3306),- opinia biegłegoA. K. (1)(k. 3336, 3350-3358).Zdaniem wszystkich biegłych w protokołach wystąpiły nieprawidłowości, to znaczy stwierdzono zawyżenie robót poprzez wykazanie robót, które albo nie zostały w ogóle wykonane, albo został wykonane w sposób, który nie dawał podstaw do uwzględnienia ichw protokole odbioru robót.Biegli nie byli zgodni co do każdej pozycji elementów scalonych. Niektóre natomiast różnice w ich wyliczeniach nie były wielkie, co mogło być wynikiem stosowania tej,a nie innej metody rozliczania.Rozliczanie metodą elementów scalonych polega bowiem na oszacowaniu z jednej strony kwotowo wykonanych robót i ustaleniu procentu ogólnej wartości tych robót. Kolejną trudność w ustaleniu wartości zawyżonych robót stanowiło to, że protokół inwentaryzacjinie był wykonany przez podmioty fachowe, to znaczy nie wykonano fachowej inwentaryzacji, która odnosiłaby się wprost do pozycji z kosztorysu ofertowego i wskazywałaby,jakie pozycje zostały wykonane, a jakie nie.Poniższa tabela wskazuje różnice pomiędzy opiniami biegłych co do określonych kwot zawyżenia oraz zawyżenia procentowego zaawansowania robót:Pozycje według elementów scalonych oznaczają:- pozycja 7 – ściany konstrukcyjne- pozycja 12 - pokrycie hali- pozycja 13 - dach zaplecza-więźba- pozycja 15 - dach – wiatrołap i wyrzutnia- pozycja 17 - ścianki działowe i obmurowanie słupów- pozycja 23 – tynki wewnętrzne- pozycja 24 – roboty malarskie i okładziny- pozycja 26 – posadzka Sali- pozycja 28 - posadzki zaplecza- pozycja 29 – stolarka okienna- pozycja 30 - stolarka drzwiowa- pozycja 31 - elementy kowalsko – ślusarskie- pozycja 33 - elementy zewnętrzne- pozycja 35 - wyposażenie sportowe i uchwyty dla niepełnosprawnych(Poświadczenie robót wykonanych odnośnie wyżej wymienionych elementów scalonych należało doM. J. (1).)- pozycja 44 – zasilenie i rozdział energii- pozycja 45 – instalacja oświetleniowa- pozycja 46 – instalacja oświetlenia ewakuacyjnego- pozycja 47 instalacja siły i sterowania- pozycja 49 transmisja wyników telefoniczna(Poświadczenie robót wykonanych odnośnie wyżej wymienionych elementów scalonych należało doT. B. (1).)Pozycja wgelementówscalonych, nazwa,odpowiedzialny inspektor nadzoruA. R.(wskazana kwota oznacza kwotę, o jaką zawyżono wartość robót, oznaczenie procentowe odnosi się do wykonanych rzeczywiście robót)R. K. (2)(wskazana kwota oznacza kwotę, o jak zawyżono wartość robót, oznaczenie procentowe oznacza procentową wartość zawyżonych robót)A. K. (1)(wskazana kwota oznacza kwotę, o jak zawyżono wartość robót, oznaczenie procentowe oznacza procentową wartość zawyżonych robót)7M. J.746,60 zł98%0 zł3,65 zł0,1%12M. J.81,80 zł99%81,80 zł0,1%1.032,87 zł1%13M. J.9.913,27 zł70%9.912,56 zł39%10.177,32 zł40%15M. J.2.277,90 zł56%2.277,92 zł44%2.325,40 zł44%17M. J.289,03 zł98%202,37 zł1%208,08 zł1%23M. J.1.265,48 zł97%81,99 zł2% (granica błędu)1.265,26 zł3%24M. J.11.551,61 zł50%98,82 zł(granica błędu)4.304,62 zł11%26M. J.29.271,30 zł40%32.872,12 zł27%35.893,63 zł30%28M. J.12.429,48 zł57%11.745,47 zł21%16.448,26 zł37%29M. J.55.824,18 zł89%1.594,68 zł2%65.879,79 zł72%30M. J.12.569,66 zł67%11.655,78 zł21%19.420,2535%31M. J.11.331,08 zł75%13.041,94 zł2%19.262,42 zł24%33M. J.903,53 zł98%864,93 zł2%1.167,32 zł2%35M. J.55.872,96 zł54.643,53 zł55.872,96 zł40%44T. B.1950,57 zł0 zł12160,97 zł63%45T. B.32.911,68 zł33%32.911,68 zł33%35.312,37 zł36%46T. B.0 zł1498,59 zł25%1.498,60 zł25%47T. B.0 zł1966,55 zł13%2.476,44 zł16%49T. B.0 zł2302,78 zł31%2.546,31 zł35%W tabeli oznaczono wartości najniższe ustalone przez poszczególnych biegłychdla każdej z pozycji elementów scalonych.Analizując dane z powyższe tabeli należy zauważyć, że:Odnośnie poz. 7biegłyR. K. (1)stwierdził, ze brak było podstawdo kwestionowania wyliczeń z protokołu odbioru robót, oskarżonyM. J. (1)twierdził, że według niego nie było rozbieżności. BiegłyW. R. (1)wyliczył kwotę zawyżenia na 746,60 zł, co miało wynikać z braku otworu w ścianie, z treści opinii biegłegoA. K. (1), wynika, że wyliczył kwotę zawyżenia na 3,65 zł. Stwierdził jednocześnie, że jest to wartość tak mała, że mogłaby zostać pominięta.Odnośnie pozycji 12należy zauważyć, że obaj biegli (W. R.iR. K.) ocenili wartość zawyżenia na kwotę 81,80 zł, natomiast biegłyA. K.wyliczył tę kwotę na 1.032,87 złote. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że biegli w zasadzie zgadzają się, ze doszło do zawyżenia stanu wykonania prac, różnice dotyczą wyliczenia kwoti procentów. U biegłychW. R.i A.K.jest to 1%, uR. K.0,1%. Na uwagę zasługuje także fakt, że przy różnych wartościach procentowych biegliW. R.iR. K.wyliczyli tę samą kwotę. Ta okoliczność w ocenie Sądu może być oceniana w granicach błędu pisarskiego. Należy natomiast zwrócić na uwagę na fakt,że zarówno biegliW. R.jak i A.K.wskazali na zawyżenie wykonania prac o 1%.Odnośnie pozycji 13– biegli wyliczyli przybliżone kwoty (odpowiednio 9.913,27 zł, 9.912,56 zł, 10.177,32 zł, przy czym różne były ustalenia odnośnie procentowego ustalenia kwot (30%, 39%, 40%). OskarżonyM. J. (1)twierdził, że wstrzymał układanie części elementów z uwagi na konieczność wykonania wcześniejszych prac. W tym miejscu należy mieć na uwadze, żeM. J. (1), jako inspektor nadzoru, nie mógł poświadczyć w protokole odbioru robót prac, które faktycznie nie zostały wykonanei to niezależnie z jakiej przyczyny to niewykonanie nastąpiło.Odnośnie pozycji 15– W tym wypadku również kwoty wyliczone przez biegłych były zbliżone, wszyscy biegli zajęli jednolite stanowisko, że nastąpiło zawyżenie o 44%.M. J. (1)w zasadzie przyznał, że wskazane przez biegłych elementy nie zostały wykonane, tłumacząc to tym, ze inwestor zrezygnował z konkretnego rozwiązania.Odnośnie pozycji 17– Również w tym przypadku wyliczenia biegłych były zbliżone, oscylowały w granicach 1-2% kwoty zawyżenia. Należy przy tym mieć na uwadze, że samM. J. (1)przyznał, że otwór z luksferów miał być wykonany później.Odnośnie pozycji 23– biegliW. R.i A.K.wskazali na zbliżone kwoty zawyżenia – 1265,48 zł i 1268,26 zł i zawyżenia wykonania prac o 3%. BiegłyR. K. (1)natomiast wyliczył tę kwotę na 81,99 zł wskazując, że jest to kwota na granicy błędu.Odnośnie pozycji 24– W tym przypadku różnice pomiędzy opiniami biegłych były znaczące. BiegłyR. K. (1)stwierdził, że była to kwota 98,82 zł, która pozostajena granicy błędu. W tym miejscu warto zauważyć, że ta pozycja dotyczy robót malarskichi nie można wykluczyć, że wyliczenia nie są dokładne z uwagi na łatwość zniszczenia tynków i obmalowań.Odnośnie pozycji 26– W tym zakresie również zaistniały różnice w opiniach biegłych. W tym miejscu warto wskazać, że jak wynika z ustnej opinii biegłegoA. K. (1)różnice mogą także wynikać z tego, że biegli zaliczali niektóre elementy scalone do różnych pozycji.Takie różnice wystąpiły także w odniesieniu dopozycji 28, 29, 30, 31.Odnośniepozycji 33zgodność wszystkich opinii polegała na przyjęciu, że nastąpiło zawyżenie wykonania robót o 2%, opinie różniły się kwotami wyliczonymi przez biegłych, kwoty te były zbliżone wartościami. To samo donosi się dopozycji 35– (wyposażenie sportowe…) wszyscy biegli byli zgodni co do tego, że w przypadku gdy nawet sprzęt został zakupiony i znajdował się na sali, to niemożliwe było jego uwzględnienie w protokole odbioru wykonanych robót, jeżeli nie został zamontowany. Stąd przybliżone wartości zawyżenia według opinii wszystkich biegłych. Należało zatem przyjąć, że zakupienie sprzętu wfirmie (...)przezH. K.(na co dowodem jest umowa i faktury – k. 1945-1949), w sytuacji, gdy nie został on zamontowany, nie uprawniało go do ujęcia tegow protokole odbioru wykonanych robót. Z zeznań natomiastH. K.(k. 2023v-2024) wynika, że faktycznie sprzęt nie został zamontowany. Z zeznańA. M.wynika, że sprzęt sportowy odfirmy (...)znajdował się na Sali, ale nie był zamontowany, natomiast w okresie późniejszym sprzęt został odebrany przez sprzedającego, ponieważ wykonawca za niego nie zapłacił.Odnośniepozycji 44biegłyW. R., po sprostowaniu opinii wyliczył wartośćna kwotę 1950,57 zł, biegłyA. K. (1)na kwotę 12.160,97 zł, natomiast w ocenie biegłegoR. K. (1)brak było podstaw do kwestionowania wyliczeń z protokołu odbioru robót.Wpozycji 45biegłyA. K. (1)wyliczył te kwotę na 35.312,37 zł, biegłyR. K. (1)na kwotę 32.922,68 zł, biegłyW. R. (1)pierwotnie ocenił, że jest to kwota 86.739,64 zł, po czym stwierdził, że odnośnie tej pozycji ostatecznie przychyla siędo stanowiskaR. K. (1).BiegłyW. R. (1)stwierdził, że jego zdaniem protokoły inwentaryzacyjne odnośniepozycji 46, 47 i 49są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, czyli protokoły inwentaryzacyjne są zgodne z protokołami odbioru robót.Sposób odbioru robót według elementów scalonych przybliżyli biegliW. R. (1),R. K. (2)iA. K. (1). Sposób takiego rozliczania wynikał także z wyjaśnień oskarżonegoM. J. (1).Metoda procentowa polega na określeniu procentowego zaawansowania robót. W celu rozliczenia za wykonane prace wykonawca sprowadza harmonogram rzeczowo – finansowy lub zestawienie rzeczowo – finansowe. Zestawienie sporządza się w oparciu o kosztorys ofertowy w rozbiciu na elementy robót.W przypadku prac wykonywanych przezH. K.rozliczanie miało odbywać się fakturami częściowymi po wykonaniu określonych etapów robót, potwierdzonychprzez inspektor nadzoru.Szczegółowy sposób postępowania polega na tym, że wykonawca na koniec określonego okresu sporządza protokół odbioru wykonanych robót według elementów scalonych określając procent zaawansowania robót w wymiarze finansowym.Tak sporządzony protokół jest przedstawiony inspektorowi nadzoru celem sprawdzenia. Inspektor nadzoru następnie weryfikuje przedłożony przez wykonawcę protokół i weryfikuje go pod względem rzeczowym i finansowym w oparciu o kosztorys ofertowy, umowęi dokumentacje projektową i rzeczywiste wykonanie dobrze jakościowo i odebraneprzez inspektora nadzoru roboty według właściwości konkretnego inspektora.Po zweryfikowaniu i sprawdzeniu, ewentualnym naniesieniu poprawek na protokole podpisują się inspektorzy nadzoru i wykonawca. Podpisany protokół stanowi podstawędo wystawienia faktury.Wszyscy biegli podkreślili, że protokół odbioru określa wykonane dobrze jakościowo roboty. Protokół nie określa wartości zakupionych materiałów, zaliczek na materiały udzielonych przez wykonawcę. Dostarczony na budowę materiał nie może być zafakturowany do czasu jego wbudowania, wmontowania itp..Na uwagę zasługuje fakt, że od chwili zakończenia prac na budowie przezZakład (...)upłynęło sporo wiele lat i nawet pierwsza opinia biegłego z zakresu budownictwa (W. R. (1)) sporządzona była w lutym 2008 r. (Jak wynika z aktH. K.ostatnia fakturę za wykonane prace wystawił w grudniu 2004 r.). BiegłyW. R. (1)podał, że nie oglądał nawet terenu budowy, ponieważ w chwili sporządzania opinii z uwagi na upływ czasu nie miałoby to znaczenia.H. K.stwierdził w swoich zeznaniach, że prace na budowie były odbierane zgodnie ze stanem faktycznym, jedynie mogła wystąpić nadpłata z tytułu wyposażenia sali gimnastycznej. Podał przy tym, że nadpłata za sprzęt sportowy powstała, gdyż pieniądzez faktury wystawionej dla gminy przeznaczył na inne materiały. Podał, że nie zawyżano procentowego wykonania prac, co więcej, pod koniecM. J. (1)obniżał procenty. Podał jednocześnie, że protokoły odbioru robót sporządzane były w domuM. J. (1). Ostatecznie podał, że zakupione materiały były przeważnie zamontowane, zamontowane było około 90%.W ocenie Sądu wyżej wymienione opinie biegłych, których wnioski zostały ujętew tabeli są przekonującym dowodem tego, że nie wszystkie prace, które zostały ujętew protokołach odbioru wykonanych robót zostały rzeczywiście wykonane, lub wykonane,ale nie w taki sposób, który pozwalał na ich ujęcie w takim dokumencie.Nie ulega zatem wątpliwości, że inspektorzy nadzoru poświadczali w protokołach odbioru rzeczy zaistnienie faktów, które nie zaistniały.W tym miejscu należy odnieść się do wyjaśnieńM. J. (1),który twierdził, że na placu budowy mogło dojść do kradzieży lub celowego dewastowania budowy.Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom uznając, że był to jedynie sposóbM. J. (1)na uniknięcie odpowiedzialności karnej.Po pierwsze z akt sprawy wynika, że w momencie, kiedy na budowę udała się Komisja Inwentaryzacyjna, na terenie drzwi były zamknięte, brak było śladów włamania, co wynikaz zeznań świadkaA. M., a także bezpośrednio z protokołu sporządzonego przez Komisję Inwentaryzacyjną (k. 680).Ponadto należy mieć na uwadze zeznaniaH. K., który opisał okoliczności przedstawiania protokołów odbioru robót do akceptacji. Podał mianowicie, że w przypadkuM. J. (1), jak też i innych inspektorów, zawoził je do domu, gdzie inspektor składał swój podpis.Wreszcie samM. J. (1)przyznał, że część prac uwzględnionychw protokołach z różnych względów miała być wykonana później.Powyższe przekonuje Sąd, że inspektorzy nadzoruM. J. (1)iT. B. (1)poświadczali nieprawdę, podpisując protokoły odbioru robót, w których uwzględnione były prace, które w protokole ujęte być nie powinny.Odnośnie wartości zawyżenia w poszczególnych protokołach opinie biegłych nie sąw każdym przypadku jednobrzmiące. W odniesieniu do niektórych pozycji wartości są przybliżone, w innych różnią się znacząco.Oceniając opinie Sąd miał na uwadze, że również biegli w swoich opiniach wskazywali na to, ze są to wartości szacunkowe, najpierw ustala się wartość kwotową, a dopiero później stopień zaawansowania w procentach. Należy także mieć na uwadze, że z opinii biegłegoA. K. (1)wynika, że rozbieżności mogą wynikać z takiego a nie innego przypisania określonego elementu scalonego do określonej pozycji.Mając te okoliczności na uwadze, sąd przyjął najniższe wartości przyjmując, że była to minimalna kwota zawyżenia – czyli „nie mniej niż”. W tych przypadkach natomiast,gdzie biegli nie kwestionowali zapisów protokołów, twierdzili, że kwoty oscylują na granicy błędu, lub wyliczona kwota jest zbyt mała, aby mogła być uwzględniona sad pominął te pozycje eliminując je z przypisanych oskarżonym czynów.M. J. (1)nie przyznał się do przyjmowania korzyści majątkowychodH. K..Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom, albowiem pozostają one w sprzecznościz zeznaniamiH. K..ŚwiadekH. K.zeznał, że to właśnieM. J. (1)poinformował go,że firma, która wykonywała prace na terenie budowy sali gimnastycznej ogłosiła upadłośći w związku z tym istnieje możliwość przejęcia tej budowy.H. K.podał, że wówczasM. J. (1)nie żądał od niego w zamian za to żadnej korzyści majątkowej. Jednak dodał, że „było oczywiste, że jeden procent będzie miał” (k. 811).H. K.objaśnił,że przekazywałM. J. (1)1% od wystawionej faktury. Uszczegóławiającswoje zeznaniaH. K.zeznał, że pieniądze przeważnie przekazywałM. J. (1)przy podpisywaniu protokołów odbioru, jeszcze zanim opłacona została wystawiona przez niego faktura. Podał, że pieniądze przekazywał w domuM. J. (1), były to kwoty w granicach 100- 1500 złotych.H. K.podał,że nie zdarzyło się, aby zapłacił mniej niż 1 %. Kwoty zaokrąglał. Podał, że nie przekazał mu kwoty 1% jedynie za ostatnia fakturę.ŚwiadekH. K.potwierdził swoje zeznania przy kolejnych przesłuchaniach(k. 838), podając, że protokoły odbioru robót sporządzane były w domuM. J. (1)i wówczas płacił mu 1% od faktury (k. 938). Potwierdził je podczas kolejnych przesłuchań (k. 1698) twierdząc, że „gdzie nie robiłem zJ., to mu płaciłem”oraz na rozprawie.W ocenie Sądu zeznania świadkaH. K.są spójne, konsekwentne i dlatego Sąd dał im wiarę. Trudno tez odmówić tym zeznaniom logiki, skoro bowiemH. K.łączyła zM. J. (1)pewna zażyłość z racji wykonywania prac na określonym terenie, a ponadtoM. J. (1)poświadczał nieprawdę w protokołach,czym umożliwiałH. K.uzyskiwanie środków we wcześniejszym terminie,to trudno przyjąć, że chociażby te bezprawne zachowania polegające na poświadczaniu nieprawdy w dokumentach podejmował nie uzyskując z tego żadnej korzyści.Sąd dopuścił na wniosek obrońców dowody w postaci wyroków innych Sądów,gdzie zeznaniaH. K.zostały uznane za niewiarygodne.Należy mieć przede wszystkim na uwadze, że rozstrzygnięcia innych sądów nie sąw tej kwestii wiążące dla sądu. Ponadto w aktach sprawy znajduje się opinia biegłego psychologa (k. 3473-3474), sporządzona na potrzeby innej sprawy, która nie dyskwalifikuje w ocenie sądu zeznań świadkaH. K..Na marginesie należy zauważyć, że lektura uzasadnień wyroków, przedstawionych przez obrońców oskarżonego prowadzi bardziej do konkluzji, że podstawą takiej a nie innej oceny zeznańH. K.był brak konsekwencji i spójności pomiędzy poszczególnymi depozycjami, a nie jego uwarunkowania psychologiczne.Nie wydaje się przy tym, że motyw zemsty, podnoszony przez oskarżonegoM. J. (1)jest wystarczającą podstawą do stwierdzenia, żeH. K.bezpodstawnie obciążaM. J. (1). Należy mieć na uwadze, ze w niniejszej sprawieH. K.początkowo także występował jako oskarżony, a w kwestii zawyżania procentowego robót nie złożył tak obciążającychM. J. (1)wyjaśnieńlub zeznań.W tym stanie rzeczy sąd uznał, żeM. J. (1)przyjmował korzyści majątkowe odH. K., tak, jak to wynika z zeznań świadka. Wartość przyjętych korzyści ustalono mając na uwadze zeznaniaH. K.oraz wartość przedstawionych faktur.W ocenie Sądu zarówno oskarżonyM. J. (1)jak iT. B. (1)poświadczając nieprawdę w protokołach odbioru robót wyczerpali swoim zachowaniem dyspozycjęart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zb. zart. 273 k.k.w zb. zart. 271 § 3 k.k.w zw. zart. 12 k.k.Nie ulega wątpliwości, że zachowanie inspektorów nadzoru wyczerpało dyspozycjęart. 271 § 3 k.k., która statuuje odpowiedzialność za poświadczanie nieprawdyw dokumentach. Należy przy tym pamiętać, że protokół odbioru robót jest dokumentemw rozumieniu przepisów prawa karnego, a inspektor nadzoru budowlanego jest "inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu" w rozumieniuart. 271 § 1 k.k., a dokumentowi przez niego wystawionemu przysługuje domniemanie prawdziwości(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2004 r., III KK 81/04).Działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uzasadnia przyjęcie kwalifikowanej postaci tego przestępstwa (art. 271 § 3 k.k.), bowiem zart. 115 § 4 Kodeksu karnegowynika, że chodzi nie tylko o korzyść majątkową dla siebie, ale i dla kogo innego, w tym wypadkuH. K..Nie ma znaczenia dla oceny zachowania sprawców, że wynagrodzenieza wybudowanie sali ustalone było ryczałtowo.H. K.wystawiając faktury wcześniej uzyskiwał każdorazowo nienależne mu środki, co wskazuje na działanie w zamiarze wyłudzenia mienia.Obaj oskarżeni mieli świadomość tego, w jakim celu i w jaki sposóbH. K.wykorzysta podpisane przez nich dokumenty, a zatem swoją świadomość obejmowali całość przestępnego działania wykonawcy budowy wyłudzenie mienia –art. 286 § 1 k.k.przy posłużeniu się stwierdzającym nieprawdę dokumentem –art. 273 k.k.).Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności oskarżonychM. J. (1)iT. B. (1)w zakresie tych czynów sąd nie podzielił stanowiska oskarżyciela,że zachowanie oskarżonych wyczerpuje znamiona współsprawstwa czynu dokonanego wspólnie zH. K.w wyłudzeniu mienia. W ocenie Sądu oskarżeniM. J. (1)iT. B. (1)jedynie pomogliH. K.w popełnieniu czynu polegającego na wyłudzeniu mienia w postaci kwot wynikających z zawyżonych faktur. Konstytutywnym elementem współsprawstwa jest obok wspólnego wykonania porozumienie sprawców, na które składa się proces zawarcia porozumienia, treść porozumienia, świadomość i wola porozumienia. Zachowanie współsprawcy polega na tym, że działa on z zamiarem wspólnej realizacji znamion czynu, na wspólny rachunek zgodniez przyjętym podziałem ról(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2007 r.,VKK 120/07).Z działaniem wspólnym mamy do czynienia, gdy wykonane przez sprawcę czynności stanowią wkład we wspólne przedsięwzięcie. Przy ocenie współsprawstwa nacisk położyć należy na charakterze przestępnego porozumienia, jego związku z planemi podziałem ról oraz istotności działania z punktu widzenia skutecznej realizacji wspólnego zamiaru(wyrok sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lutego 2006 r. II AKa 15/06).H. K.nie dzielił się uzyskanymi kwotami ani zM. J. (1),ani zT. B. (1). Wprawdzie przekazywałM. J. (1)kwoty pieniędzy, jednak jak wskazywałH. K.w swoich zeznaniach wręczenie korzyści majątkowej nie było uzależnione od opłacenia faktury, a wręczanie korzyści miało związekz uzyskaniem przychylności inspektora nadzoru.Z tego też względu sąd zmienił w tym zakresie opis czynu i jego kwalifikację.Zmieniając opis czynu Sąd pominął poszczególne pozycje elementów scalonych,jak wskazano to we wcześniejszej części uzasadnienia. W tym względzie Sąd przyjął wersję najkorzystniejszą w stosunku do każdego z oskarżonych. Konsekwencją przyjęcia innych wartości było ustalenie innych kwot odnoszących się zbiorczo do wszystkich zachowańi pominięcie w opisie czynu znamienia „mienia znacznej wartości” i w kwalifikacjiw związku zart. 294 § 1 k.k.Ponadto daneH. K.zastąpiono zwrotem „inna ustalona osoba”.Dla czytelności zarzutów przypisanych oskarżonym Sąd nie powielał zapisów,które dotyczyły poprzednich protokołów, wskazując jednocześnie, że poświadczenie nieprawdy również zaistniało. Należy wskazać, że konsekwencją potwierdzenia wykonania robót w jednym protokole pociągało konieczność uwzględnienia co najmniej takiego samego zapisu w kolejnym protokole. Stąd sąd ograniczył się do wskazania, że sprawca poświadczył nieprawdę co do niewykonanych prac które potwierdzone były wcześniejszym protokołem oraz innych, jeśli taka sytuacja miała miejsce. Tym bardziej, że zachowania oskarżonych należało traktować jako jedno przestępstwo, albowiem zachowania te podjęte były w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co uzasadnia kwalifikacjęw związku zart. 12 k.k.Wyeliminowano jednocześnie sformułowania, które były prawdopodobnie wynikiem omyłki pisarskiej (pkt.8 – „na którejM. J. (1)…”). Skoro ten zarzut dotyczyłM. J. (1)to ten zapis wydaje się zbędny.Ponadto wyeliminowano przypisanych oskarżonym czynów jako pokrzywdzonych inne podmioty jak GminaK., ponieważ to GminaK.rozliczała się zH. K., a zatem w stosunku do pozostałych podmiotów, mimo tego, że partycypowaływ kosztach budowy sali, nie jest spełnione w ocenie Sądu znamię bezpośredniościw rozumieniuart. 49 k.p.k..ZachowaniaM. J. (1), polegające na przyjmowaniu korzyści majątkowych odH. K.Sąd potraktował również jako jedno przestępstwo kierując się argumentacją wskazaną wyżej. Czyny te sad zakwalifikował zart. 228 § 1 k.k..Na podstawie tego przepisu odpowiedzialności podlega ten, kto pełniąc funkcję publiczną przyjmuje korzyść majątkową. Nie ulega wątpliwości, że w ramach prowadzonego nadzoru inwestorskiego, gdzie dysponowano środkami publicznymi,M. J. (1)pełnił funkcję publiczną, a zatem kwalifikacja ta, w sytuacji przyjęcia, że przyjmował pieniądzeodH. K.jest uzasadniona.W toku postępowania wyłoniły się wątpliwości co do stanu poczytalności oskarżonegoM. J. (1), jednak w ocenie biegłych lekarzy psychiatrów oskarżony w chwili popełnienia czynów miał w pełni zachowaną zdolność rozumienia znaczenia swoich czynówi kierowania swoim postępowaniem (k. 2972-2975).Przy wymiarze kary Sąd miał na uwadze ogólne dyrektywy wymiaru kary stopień społecznej szkodliwości czynów, stopień zawinienia oskarżonych oraz warunki osobiste oskarżonych.Stopień społecznej szkodliwości czynów Sąd oceniał przez pryzmat charakteru naruszonego dobra, wziął także pod uwagę wartość wyłudzonego mienia oraz w przypadkuM. J. (1)łączną kwotę uzyskanej korzyści majątkowej..Jako okoliczności łagodzące Sąd uwzględnił fakt, że oskarżeni nie byli w przeszłości karani.W ocenie Sądu wymierzone kary jednostkowe jak i kara łączna (M. J. (1)) w stosunku do oskarżonych są adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości czynów, uwzględniają stopień zawinienia sprawców jak również ich warunki osobiste.W ocenie Sądu dotychczasowa niekaralność oskarżonych pozwala na przyjęcie założenia, że istnieje pozytywna prognoza co do tego, że będą oni w przyszłości przestrzegali porządku prawnego, a zatem wykonanie orzeczonych kar pozbawienia wolności warunkowo zawieszono różnicując długość okresu próby zważywszy na wagę przypisanych sprawcom czynów i rodzaj orzeczonych kar.Sąd orzekł przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa zgodnie z treściąart. 45 § 1 Kodeksu karnego, orzekając wobec oskarżonegoM. J. (1)przepadek równowartości kwot przyjętych odH. K..Opłaty wymierzono na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 czerwca 1073 r.o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 z późn. zm.), o kosztach procesu orzeczono na podstawieart. 627 i art. 624 § 1 k.p.k.mając na uwadze sytuacje majątkowe oskarżonych.