Sąd Okręgowy w Szczecinie
I Wydział Cywilny
Sygnatura akt: I C 368/12
Data wyroku: 2013-04-03 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Joanna Kitłowska-Moroz
Słowa kluczowe: Weksel
Podstawa prawna: art. 30 Ustawy Prawo wekslowe

Sygn. akt: I C 368/12WYROKW IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJDnia 3 kwietnia 2013 r.Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilnyw składzie następującym:Przewodniczący:SSO Joanna Kitłowska - MorozProtokolant:starszy sekr. sądowy Małgorzata Borysewiczpo rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2013 r. w Szczeciniesprawy z powództwa(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą wS.przeciwkoP. W.o zapłatęIuchyla nakaz zapłaty z dnia 10 października 2011 roku wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie I Nc 315/11IIoddala powództwoIIInakazuje pobrać od powoda(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą wS.na rzecz Skarbu państwa Sądu Okręgowego w Szczecinie kwotę 11 250 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) tytułem nieuiszczonej przezP. W.opłaty od zarzutówUZASADNIENIEPowódka(...) Sp. z o.o.wS.pozwem z dn. 04.10.2011r. skierowanym przeciwko pozwanym: ad. 1(...) Sp. z o.o.wŚ.oraz ad. 2P. W.wniosła:- o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wnosząc o orzeczenie, iż w/w pozwani mają zapłacić solidarnie na rzecz powódki kwotę 300.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 27.05.2011r. do dnia zapłaty,- oraz o zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.Na wypadek złożenia przez któregoś z pozwanych solidarnie zarzutów od nakazu zapłaty powódka wniosła o utrzymanie wyrokiem sądu nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym w całości i zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.W uzasadnieniu powódka podniosła, iż pozwana ad. 1Spółka (...)wystawiła na rzecz powódki weksel własnyin blancoo charakterze gwarancyjnym o wpisanej wartości 300.000 zł, który zgodnie z deklaracją wekslową z dn. 16.11.2010r. stanowił zabezpieczenie udzielonych pozwanej ad. 1Spółce (...)zaliczek i ewentualnych kar umownych wynikających zumów: nr (...)z dn. 28.09.2010r. oraz nr 18/3/03/2010/U2 z dn. 28.09.2010r., jak również należności powódki z tytułu zwrotu wszelkich kosztów i opłat związanych z dochodzeniem spraw z weksla. Weksel ten został poręczony przez pozwanegoA.. 2P. W.na przedniej i tylnej stronie weksla.Według powódki, udzieliła ona pozwanej ad. 1 Spółce(...)C.” zaliczek na łączna kwotę 212.280 zł.Natomiast kary umowne wynikające z umowy, które zostały naliczone stanowią łącznie kwotę w wysokości 741.915,20 zł.Następnie powódka wskazała, iż działając na podstawie i w granicach upoważnienie zawartego w deklaracji wekslowej z dn. 16.11.2012r. wypełniła weksel wyznaczając termin płatności na dzień 26.05.2011r.Kwota dochodzona pozwem obejmuje zaliczki udzielone pozwanejad. 1 na łączną kwotę 212.280 zł oraz część za kary umownej w kwocie 87.720 zł za odstąpienie odumowy nr (...)z dn. 28.09.2010r. z uwagi na fakt zaniechania wykonania umowy przez pozwaną.Sąd Okręgowy w Szczecinie dnia 10 października 2011r wydał nakaz zapłaty, orzekając zgodnie z żądaniem pozwu, który to nakaz uprawomocnił się w stosunku dospółki (...).Od powyższego nakazu zarzuty wniósł pozwanyP. W., wnosząc o uchylenie nakazu i oddalenie powództwa.W zarzutachP. W.przyznał, że strony zawarły takie umowy jak opisane w pozwie, lecz wskazał na zapis § 2 umów w którym jego zdaniem strony dopuściły przedłużenie terminu realizacji ze względu na niesprzyjające warunku atmosferyczne (opady deszczu, śniegu, niskie temperatury) uniemożliwiające właściwe wykonanie robót, które to zjawiska powinny być odnotowane w dzienniku budowy.P. W.przyznał również, iż nie jest mu wiadomym czy te zjawiska zostały odnotowane w dzienniku budowy, gdyż dziennik budowy był prowadzony przez zleceniodawcę (powódkę) i nie miał możliwości dokonywania w nim zapisów, ani nie ma możliwości sprawdzenia, jakich zapisów w dzienniku budowy dokonał kierownik budowy wyznaczony z ramieniaSpółki (...)M. K..P. W.wskazał, iż w okresie od połowy listopada 2010r. do marca 2011r. panowały niesprzyjające warunki dla prac budowlanych.Niskie temperatury powietrza spowodowały w tym okresie zatrzymanie wszelkich prac ziemnych i wykonawczych na budowach w(...). O tych utrudnieniach powodowaSpółka (...)był wielokrotnie informowana. W odpowiedzi pracownicy powódki wysuwali sugestie, aby plac budowy posypać solą dla rozmrożenia, co pozwany potraktował jako przykład braku wiedzy osób, które wysunęły tego typu propozycje. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, iż na budowie wD.poziom wód w tym okresie był bardzo wysoki tj. ok. 20 cm poniżej górnego poziomu podbudowy pod nawierzchnią boiska, co wykluczało właściwe zagęszczenie warstw tej podbudowy. Z powodu tak wysokiego poziomu wód gruntowych generalny wykonawca zlecił w końcu października 2010r. wykonanie dodatkowej warstwy 20 cm piasku celem podniesienia rzędnej ostatecznej podstawy podbudowy z kruszywa naturalnego. Ta praca dodatkowa w oczywisty sposób opóźniła wykonanie podstawowych elementów umowy tj. następnych warstw i spowodowała wejście w okres zimowy.W wypadku budowy wJ.niezbędne okazało się wykonanie dodatkowego nasypu w celu wyrównania poziomu podstawy podbudowy boiska. Zlecenie na tę dodatkową pracę pozwana ad. 1Spółka (...)otrzymała również w końcu października 2010r. i praca ta w sposób oczywisty opóźniła wykonanie podstawowych elementów umowy to jest następnych warstw i spowodowała wejście w okres zimowy.PozwanyP. W.wskazał, że ze względu na wystąpienie ujemnych temperatur, w końcu listopada 2010r. roboty zostały przerwane, a w tej części Polski strefa przemarzania gruntu wynosi 80 cm wg. Polskiej NormyBudowlanej (...). Mając na uwadze, iż podbudowy wykonywane przezSpółkę (...)nie przekraczały maksymalnie 60 cm należy przyjąć, że cała warstwa podbudowy uległa przemarznięciu, a co za tym idzie nie było żadnej możliwości jej właściwego zagęszczenia. Z praktyki wiadomym jest, iż okres odmarzania takiej warstwy to okres od 7 dni do 14 dni. W obu wypadkach, zarównoJ.jak iD., nasączenie gruntu wodą było maksymalne, toteż okres odmarzania można było przewidywać na 10 do 14 dni.PozwanyP. W.podkreślił, iż zaawansowanie prac oraz zgromadzone na budowach materiały znacznie przekraczały pod względem wartości uzyskane odSpółki (...)częściowe zaliczki. Prace dodatkowe zostały zafakturowane na podstawie protokołów odbiorów, ale nie zostały przez powódkę zapłacone w całości.Ponadto pozwanyP. W.uznał, iż powódka rażąco naruszyła § 10 pkt. 2.3. łączących strony umów, regulujący warunki odstąpienia stron od umowy. Za bezsporne uznał bowiem, że w okresie od grudnia 2010r. do marca 2011r. warunki atmosferyczne wykluczyły właściwe wykonanie prac i dlatego odstąpienie przez powódkę od umów było bezzasadne. Dodatkowo pozwany wskazał, iż uchylanie się od płatności przez powódkę pomimo wezwań do zapłaty zaległej faktury za wykonane prace dodatkowe; zgromadzenia materiałów i wykonania robót przed okresem zimowym przez pozwaną na boisku wD.około 80% a na boisku wJ.na około 90%; brak rozliczenia budów po odstąpieniu od umowy; naliczenie przez powódkę kar umownych nie ma żadnego oparcia w zapisach umów łączących strony, a w konsekwencji wezwanie do wykupu weksla jest nieuzasadnione.Powódka w odpowiedzi na zarzuty pozwanego podtrzymała żądania: utrzymania nakazu zapłaty z dn. 10.10.2011r. wydanego w postępowaniu nakazowym, oddalenia powództwa i zasądzenia kosztów procesu od pozwanego ad. 2 na rzecz powódki według norm przepisanych. Powódka wskazała, że kierowała do pozwanej ad. 1 liczną korespondencję od grudnia 2010r. do lutego 2011r. Powódka podniosła, iż stosunek wekslowy jej zdaniem jest całkowicie niezależny i oderwany od stosunku podstawowego. Poręczyciel odpowiada w ocenie powódki bezwarunkowo na podstawieart. 32 Prawa wekslowego, ocena czego następuje między innymi przy uwzględnieniu treściart. 31, 1, 101 Prawa Wekslowego. Poręczyciel wekslowy, według powódki, odpowiada na surowszych warunkach, niż poręczyciel zobowiązaniowy zart. 883 k.c.Powołując się na ostrożność procesową powódka podniosła jednak, iż strona pozwana według obu umów (§2) miała zakończyć wszelkie prace do 15.11.2010r. Nie było konieczności korzystania z zapisów § 2 obu umów o przedłużeniu realizacji umów z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Według powódki przed 15.11.2010r. niesprzyjające warunki atmosferyczne nie występowały. Powódka podtrzymała twierdzenie, iż na rzecz pozwanej ad. 1 wypłaciła łączna kwotę zaliczek 212.280 zł na poczet obu umów, a dochodzi pozwem,oprócz tych zaliczek, części kar umownych za odstąpienie odumowy (...)na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 10 ust. 2.3. obu umów. Powódka dkreśliła, iż pozwana ad.1 nigdy nie wystąpiła o przedłużenie terminów z w/w umów. Natomiast w wyniku zwłoki pozwanej ad. 1, czyli podwykonawcy powódki, obie gminy na rzecz których miały być wykonane prace budowlane naliczyły powódce kary umowne i potrąciły te kary z wynagrodzenia umownego. Według powódki pozwany ad. 1 nie podniósł żadnych zarzutów dotyczących ważności weksla, ani też uzupełnienia weksla niezgodnie z umową.Sąd ustalił następujący stan faktyczny:Firma (...) Sp. z o.o.wS.wygrała przed Gminą i MiastoS.przetarg ogłoszony na drodze zamówienia publicznego na wybudowanie dwóch kompleksów sportowych w miejscowościach:J.orazD.w ramach programu ORLIK 2012.niesporneDla budowy wJ.Spółka (...)uzyskała dziennik budowy nr(...)wydany w dn. 30.07.2010r. przez Starostwo Powiatowe wS..Pierwszym podwykonawcą prac był podmiot nie związany z pozwanym- wykonywanie prac rozpoczęto 16 sierpnia 2010r, i przebiegało ono powoli i z opóźnieniami.Do czasu przekazania placu budowy(...) Spółce z o.o.rozpoczęto roboty ziemne, które przerwano, a następnie 08.09. 2010r. wznowiono.W dn. 24.09.2010r. inspektor nadzoru inwestorskiegoJ. F.wpisała w dzienniku budowy: stwierdza się opóźnienie terminu zakończenia robót na boisku. Potwierdza się wykonanie odcinka kanalizacji odD.do D.1, wykop należy zasypać nad rurociągiem 30 cm pościółki, zagęścić i następnie warstwę gliny (grunt rodzimy) na wysokość 60 cm, a na wierzch pościółka na wysokość 30-40 cm i zagęścić aby otrzymać wskaźnik zagęszczenia 0,97-1,0 . Odcinek do D.2 poza pasem jedni obsypać gruntem rodzimym.Przyspieszyć tempo robót. Ponadto wpisała, iż potwierdza się otrzymanie kosztorysu zgodnie z wpisem z dn. 22.09.2010r., decyzja dotycząca warstw oraz rozliczenia robót końcowych do wykonania zostanie podjęta w dn. 27.09.(...). (poniedziałek).dowód:dziennik budowy nr(...)dla budowy wJ.k. 229 - 236W trakcie wykonywania prac na boiskach przez podwykonawców powódki, powódka zdecydowała się powierzyć je innemu podmiotowi.W dn. 28.09.2010r.(...) Sp. z o.o.wS., zwana w dalszej treści umowy(...)zawarła z(...) Sp. z o.o.wŚ., zwaną w dalszej części umowy(...)umowę nr (...).W § 1 umowy postanowiono ". Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pod nazwą: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO- ORLIK 2012 w miejscowościJ.", a przedmiot umowy obejmował budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 i budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:19,1m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 wraz z ciągami pieszymi, dojazdem dla samochodów i fundamentami pod budynek socjalny.§2 określał termin realizacji w sposób następujący:"Przedmiot umowy realizowany będzie do dn. 15.11.2010r. z tym, że podbudowa pod boisko poliuretanowe zostanie przekazana Zamawiającemu najpóźniej do dn. 25.10.2010 r., natomiast pod boisko z trawy syntetycznej do dn. 29.10.2010 r.Dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (opady deszczu, śniegu, niskie temperatury) uniemożliwiające właściwe wykonanie robót. Powyższe zjawiska winne być odnotowane w dzienniku budowy."§10 dotyczył odstąpienia od umowy i stanowił iż: "2. Zamawiający może odstąpić w szczególności od umowy jeżeli:2.1 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosi zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli;2.2 Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;2.3. Wykonawca zaniechał wykonania umowy, a w szczególności przerwał realizację robót na okres dłuższy od dwóch tygodni, nie dotyczy to przerw w robotach spowodowanych warunkami atmosferycznymi;2.4. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Inspektora Nadzoru uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;2.5. Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji u mowy o okres dłuższy niż 14 dni;2.6. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 100.000,00 zł."niesporne, a ponadto dowód:-umowa z dn. 28.09.2010r. nr 15/3/03/2010/U2 k. 50-56- zestawienie prac do umowy z dn. 28.09.2010r. nr 15/3/03/2010/U2 k. 57W tym samym dniu tj. 28.09.2010r.(...) Sp. z o.o.wS.jako(...)zawarła z(...) Sp. z o.o.wŚ.jako(...)umowę nr (...)o identycznej treści, z tym, że przedmiot umowy stanowił wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO- ORLIK 2012 przyul. (...)wD.", obejmującego budowę dwóch boisk sportowych, infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, przyłącza wodociągowe, przyłącza energetyczne, chodniki) przyul. (...)wD..niesporne, a ponadto dowód:-umowa z dn. 28.09.2010r. nr 18/3/03/2010/U2 k. 58-64- zestawienie prac do umowy z dn. 28.09.2010r. nr 18/3/03/2010/U2 k. 66Z ramieniaSpółki (...)funkcję kierownika robót na budowie wJ.iD.pełniłZ. P..niesporne, a ponadto dowód:zeznania świadkaZ. P.elektroniczny protokół audio –video z rozprawy z dn.06.02.2013r. czas 00:01:03-00:13:00Przelewem bankowym z dn. 30.09.2010r.Spółka (...)uiściła na rzeczSpółki (...)kwotę 151.280 zł tytułem zaliczki.dowód:potwierdzenie przelewu z dn. 30.09.2010r. k. 17201.10.2010r.prezes zarządu Spółki(...)P. W.jako sprzedawca wystawił na rzecz nabywcySpółki (...)dwiefaktury VAT: nr (...)na kwotę 79.300 zł brutto tytułem zaliczki na materiały do realizacji boiskoJ.– 20% kwoty umownej oraz nr(...)na kwotę 71.980 zł brutto tytułem zaliczki na materiały do realizacji boiskoD.– 20% kwoty umownej - wskazując jako sposób zapłatyprzelew (...).10.2010r.(...) Bank S.A.(...).dowód:-FA VAT nr(...)z dn. 01.10.2010r. k. 169- FA VAT nr(...)z dn. 01.10.2010r. k. 170W dn. 07.10.2010r. w w/w dzienniku budowy nr(...)dla kompleksu boisk wJ.:- kierownik budowyM. K.wpisał, iż zgłasza do odbioru w stanie odkrytym rurociąg kanalizacji deszczowej ułożony na podsypce piaskowej od studni D.2 do D.7 ( wraz ze studniami D.2, D.3, D. 4, D.5, D.6 i D.7 );- a inspektor nadzoru inwestorskiegoJ. F.wpisała: odebrano w stanie otwartym odcinek kanalizacji deszczowej D.2 do D.7 , wykonany odcinek zainwentaryzować geodezyjnie, zezwalam na zasypanie, studnie ubrać we włazy zgodnie z PT.W dn. 11.10.2010r. :- kierownik budowyM. K.wpisał, iż zgłasza do odbioru w stanie odkrytym system odwodnienia boisk ( rury karbowane w obsypce filtracyjnej, włączone do kanalizacji deszczowej systemowymi trójnikami);- a inspektor nadzoru inwestorskiegoJ. F.wpisała: odebrano w stanie odkrytym odwodnienie boisk z rur drenażowych, rury drenażowe zgodnie z PT, zezwalam na kontynuacje robót.W dn. 15.10.2012r. w/w kierownik budowy wpisał: rozpoczęto uzupełnianie boiska wielofunkcyjnego.W dn. 22.10.2010r. :- kierownik budowyM. K.wpisał, iż zakończono „podnoszenie” terenu boiska do rzędnej projektowej i poprosił o potwierdzenie wykonania- a inspektor nadzoru inwestorskiegoB. G.wpisał: potwierdza się wykonanie podniesienia rzędnej projektowej.W dn. 25.10.2010r. :- kierownik budowyM. K.wpisał, iż ustawiono oporniki 80 x 3 na ławie betonowej z oporem wokoło boiska wielofunkcyjnego, wykonano warstwę filtracyjną z piasku i poprosił o odbiór i zezwolenie na wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych.- a inspektor nadzoru inwestorskiegoB. G.wpisał: potwierdza się wykonanie robót zgodnie z wpisem z poprzedniej strony.W dn. 26.10.2010r. w/w kierownik budowy wpisał: zamontowano studnie fundamentowe pod budynek zaplecza socjalnego boiska wraz z/… nieczytelne/,proszę o odbiór.W dn. 27.10.2010r. inspektor nadzoru inwestorskiegoB. G.wpisał: odebrano wykończenie studni pod budynek zaplecza.W dn. 29.10.2010r. w/w kierownik budowy wpisał: zamontowano fundamenty pod maszty oświetlenia boisk, ułożono przewody zasilające, maszty oświetlenia, zgłosił do odbioru w stanie odkrytym ./… nieczytelne/wykonani warstwy filtracyjnej boiska piłkarskiego oraz podbudowy z kruszywa łamanego boiska wielofunkcyjnego.dowód:dziennik budowy nr(...)dla budowy wJ.k. 236-238W dn. 03.11.2010r.Z. P.iP. W.z ramienia(...)orazM. K.z ramienia(...)sporządzili notatkę służbową z oględzin kompleksów sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012 wJ.i wD.:."Ustalenia dla budowy wJ.:1należy posprzątać drogę za szkoły do stołówki do 05.11.2010r.2do jutra należy dostarczyć (fax lub mail) badania zagęszczenia gruntu do 04.11.2010r.3podbudowa na boisku wielofunkcyjnym zakończenie wraz z badaniami – 05.11.2010r.4podbudowa na boisku trawiastym zakończenie wraz z badaniami 10.11.2010r.5wykonawca(...)oświadcza, iż w kwestii ogrodzenia złożył około 10 dni temu ( poniedziałek 25.10.2010r.) pismo i nic nie ma do dodania6wykonanie fundamentów pod zaplecze boisk wraz z przyłączem wodnokanalizacyjnym 05.11.2010r. data zakończenia7UstaleniaD.1przyłączenie wodne naD.zostanie wyjaśnione w dniu dzisiejszym na spotkaniu z projektantem.Dotyczy obu inwestycji. Prezes zarządu(...)C.W.ponownie stwierdza, iż zleceniodawcaSpółka (...)nie wywiązuje się z zapisów umowy dotyczących finansowania obu inwestycji w związku z powyższym wystąpiło chwilowe zatrzymanie zaopatrzenia obu budów w materiały konieczne do realizacji, nadto po mimo zgłoszenia wykonania prac dodatkowych, nie dokonano odbioru wykonanych prac."dowód:notatka służbowa z dn. 03.11.2010r. k. 182-183W dn. 05.11.2010r.Z. P.z ramienia(...)orazM. K.z ramienia(...)sporządzili protokół odbioru budowy: MOJE BOISKO ORLIK 2012 wJ..W treści tego protokołu wskazano, iż po dostarczeniu badań zagęszczenia gruntu komisja odbioru wykonanych prac na podstawie zlecenia z dn. 15.10.2010r. poz. 1 „ Dowiezienie i zagęszczenie piasku zsypowego – wyrównanie tereniu pod boisko” 561,4 m3x 38 zł = 21.333,2 zł + VAT; poz. 2 formowanie nasypów i skarp 85 m3x 43 zł = 3.655 zł + VAT roboty zostały wykonane od 15.10.2010r. do 22.10.(...).W dn. 05.11.2010r. w w/w dzienniku budowy nr(...)dla kompleksu boisk wJ.: - kierownik budowyM. K.wpisał: "stan pogody opady deszczu od godziny 07:00 do godz. 15:00".dowód:protokół odbioru z dn. 05.11.2010r. k. 187dziennik budowy nr(...)dla budowy wJ.k. 239Na dzień 08.11.2010r. prezes zarządu Spółki(...)jako sprzedawca wystawił na rzecz nabywcySpółki (...)fakturę VAT nr (...)na kwotę 61.000 zł brutto tytułem zaliczki na materiały do realizacji boiskoJ.iD.- wskazując jako sposób zapłatyprzelew (...).11.2010r.(...) Bank S.A.(...).dowód: FA VAT nr(...)z dn. 09.11..2010r. k. 171W dn. 08.11.2010r. w w/w dzienniku budowy nr(...)dla kompleksu boisk wJ.: - kierownik budowyM. K.wpisał, iż zgłasza do odbioru w stanie odkrytym wraz z podsypką i obsypką piaskową rurociąg kanalizacji sanitarnej od studni/…nieczytelne/Si do studni S1.dowód:dziennik budowy nr(...)dla budowy wJ.k. 239W piśmie z dn. 08.11.2010r.(...)M. P.wskazała, iż jej firma nie uchyla się od płacenia prawidłowo wystawionych faktur VAT na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego będącego załącznikiem do w/w umów oraz faktur VAT za należności zlecone- warunkiem płatności za usługę jest prawidłowo wystawiona faktura VAT. W piśmie wskazano na nie wykonane roboty, brak przedstawienia dokumentów o wykonaniu badania wskaźnika zagęszczenia podbudowy oraz brak zgłoszenia do odbioru, prace nie zakończone, 70% zaawansowania.dowód:pismo powódki z dn. 08.11.201r. k. 184-186Przelewem bankowym z dn. 09.11.2010r.Spółka (...)uiściła na rzeczSpółki (...)kwotę 91.485 zł zafakturę (...).49.dowód: potwierdzenie przelewu z dn. 09.11.2010r. k. 173W dn. 12.11.2010r. w w/w dzienniku budowy nr(...)dla kompleksu boisk wJ.:- inspektor nadzoru inwestorskiegoJ. F.wpisała, iż kontrolowała przebieg robót, odebrano odcinek na kalizacji sanitarnej od Si do S1, rurociąg obsypać pościółką, zagęścić grunt po robotach i przeprowadzić próbę szczelności, zainwentaryzować geodezyjnie- kierownik budowyM. K.wpisał, iż rozpoczęto montaż słupków ogrodzeniowych, stan pogody i opad deszczu w przedziale czasowym od 11:00 do 15:00.W dn. 14.11.2010r. - inspektor nadzoru inwestorskiegoB. G.wpisał, iż rozpoczęto montaż słupków ogrodzeniowych.dowód:dziennik budowy nr(...)dla budowy wJ.k. 240W dn. 16.11.2010r.Z. P.z ramienia(...)orazM. K.jako kierownik budowy iH. K. (1)jako dyrektor techniczny z ramienia(...)sporządzili „Protokół wady budowy: MOJE BOISKO ORLIK 2012 wJ.”. W treści tego protokołu wskazano, w części(...)1. boisko wielofunkcyjne: - należy wyprostować linie obrzeży (lokalnie) do 17.11.2010r.; - należy wyrównać „płaszczyzny” podbudowy i dogęścić na obrzeżach do 17.11.2010r.(… tu szkic boiska ); 2. boisko piłkarskie: w dniu dzisiejszym wstrzymuje się wykonanie podbudowy pod boisko piłkarskie ponieważ stwierdzono wykonywanie podbudowy niezgodnie z projektem tj. nie wbudowano zaprojektowanego kruszywa 31,5 – 63 ( frakcja) lub miejscami zostało wbudowane niezgodnie z założonymi( …nieczytelne )projektowymi. 3. stwierdzono rozpoczęcie montażu ogrodzenia. Należy w pierwszej kolejności zamontować słupki ogrodzeniowe w linii obrzeża rozdzielającego boisko wielofunkcyjne od piłkarskiego.dowód: protokół odbioru z dn. 16.11.2010r. k. 188-189W dn. 16.11.2010r. w w/w dzienniku budowy nr(...)dla kompleksu boisk wJ.: - kierownik budowyM. K.wpisał, iż wykonano podbudowę boiska wielofunkcyjnego i zgłasza się je do odbioru.dowód: dziennik budowy nr(...)dla budowy wJ.k. 240-241Jednocześnie w dn. 16.11.2010r.Spółka (...)reprezentowana przez jej prezesa zarząduP. W.wystawiła wekselin blancowypełniony na kwotę 300.000 zł wraz z deklaracją wekslową w treści której wskazano, iż deklaracja dotyczy wekslain blancowystawionego jako zabezpieczenie spłaty udzielonych zaliczek i ewentualnych kar umownych, wynikających zumowy nr (...)z dn. 28.09.2010r. i 18/3/03/2010/U2 z dn. 28.09.2010r. zawartej pomiędzy(...) sp. z .o.o., a(...) Sp. z o.o.wŚ.zwana dalej(...).Weksel poręczył pozwanyP. W..dowód:kopia weksla i deklaracji wekslowej z dn. 16.11.(...). k. 8,9 to samo k. 21,W dn. 17.11.2010r. w w/w dzienniku budowy nr(...)dla kompleksu boisk wJ.: - inspektor nadzoru inwestorskiegoB. G.wpisał, iż odebrano podbudowę boiska wielofunkcyjnego.W dn. 19.11.2010r. :- kierownik budowyM. K.wpisał, iż zamontowano tuleje pod urządzenia sportowe na płycie boiska wielofunkcyjnego (BETON B20)- inspektor nadzoru inwestorskiegoB. G.wpisał, iż potwierdza zamontowanie tulei pod urządzeniaW dn. 20.11.2010r. - kierownik budowyM. K.wpisał, iż rozpoczęto montaż nawierzchni poliuretanowej.W dn. 21.11.2010r. - w/w kierownik budowy wpisał, iż trwa montaż nawierzchni poliuretanowej, prace są prowadzone pod namiotem ustawionym nad całą powierzchnią boiska wielofunkcyjnego.dowód:dziennik budowy nr(...)dla budowy wJ.k. 240-241Pismem z dn. 23.11.2010r.  dotyczącym realizacji ORLIKA 2012  wD.iJ.prezes zarządu Spółki(...)M. P.wezwałaSpółkę (...)do natychmiastowego przystąpienia i zakończenia robót w w/w miejscowościach zgodnie z zawartymi umowami termin zakończenia całości robót upłynął 15 listopada, natomiast wykonanie podbudów 25 i 30 października.W odpowiedzi na to pismoP. W.prezes zarządu Spółki(...)pismem jeszcze z tego samego dnia tj. 23.11.2010r.poinformowałSpółkę (...), iż jego firma przeprowadziła kontrolę wewnętrzną obu budów i stwierdziła pełną aktywność w obu przypadkach dotyczącą wykonania podbudowy z kruszywa 32/63. w dniu dzisiejszym wJ.do godziny 14:00 pokryto ok. 25% powierzchni boiska, natomiast wD.do godz. 14:00 ok. 40%. Dodatkowo poinformował, iż na budowieJ.materiał do tego zakresu zgromadzony jest w całości, natomiast na budowieD.dostawy są sukcesywnie wbudowywane za względu na brak powierzchni składowej. Planowany termin zakończenia pierwszej warstwy kruszywa na obu obiektach – 24.11.2010r. godz. 18:00.dowód:- pismo powódki Sp.(...)z dn. 23.11.2010r. k. 190- pismo pozwanej ad. 1 Sp.(...)z dn. 23.11.2010r. k. 191W dn. 26.11.2010r. w w/w dzienniku budowy nr(...)dla kompleksu boisk wJ.:- kierownik budowyM. K.wpisał, iż zakończono montaż nawierzchni boiska poliuretanowego;- inspektor nadzoru inwestorskiegoB. G.wpisał, iż potwierdza wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.W dn. 29.11.2010r.- w/w kierownik budowy wpisał, iż ustawiono na fundamentach zaplecze socjalne boisk sportowych.- inspektor nadzoru inwestorskiegoB. G.wpisał, iż potwierdza ustawienie na fundamentach budynku zaplecza socjalnego.W dn. 30.11.2010r. w/w kierownik budowy wpisał, iż zakończono montaż oświetlenia boiska.W dn. 03.12.2011r. w/w kierownik budowy wpisał, iż na plac budowy dostarczono sztuczną trawę.dowód:dziennik budowy nr(...)dla budowy wJ.k. 241-242W piśmie z dnia 07.12.2010r. powódka wezwałaSpółkę (...)do wznowienia i zakończenia robót realizacji ORLIKA wD.iJ., uznając, iż obecne warunki pogodowe umożliwiają prowadzenie robót.Dnia 09.12.2010r.P. W.jako prezes zarządu Spółki(...)poinformował, że w dniu wczorajszym jego pracownicy udali się doJ.iD., gdzie niestety stwierdzili zupełny brak możliwości podjęcia prac.Stwierdzono pełne zamrożenie podłoża oraz pokrycie całego terenu gruba warstwa śniegu. W tej sytuacji uznali, iż nie ma możliwości prowadzenia prac przy warstwach podbudowy boisk. Nadal oczekują na poprawę warunków atmosferycznych i z chwilą poprawy natychmiast przystąpią do prac.dowód: pismo pozwanego ad. 2P. W.z dn. 09.12.2010r. k. 159pismo powódki z dn. 07.12.2010r. k. 158W dn. 08.12.2010r. w w/w dzienniku budowy nr(...)dla kompleksu boisk wJ.: - inspektor nadzoru inwestorskiegoB. G.wpisał, iż kontrolowano na budowie realizacje robót i potwierdził dostarczenie sztucznej trawy.W dn. 14.12.2010r. w w/w dzienniku budowy nr(...)dla kompleksu boisk wJ.:- inspektor nadzoru inwestorskiegoB. G.wpisał, iż kontrolowano na budowie realizacje robót i stwierdził brak postępu w realizacji inwestycji- inspektor nadzoru inwestorskiegoJ. F.wpisała, iż stwierdza się, iż upłynął termin umowny realizacji robót, na budowie nadal nie realizuje się robót, jest zła organizacja pracy.W dn. 21.12.2010r. - inspektor nadzoru inwestorskiegoB. G.wpisał, iż wykonawca nie wykonuje żadnych prac na obiekcie.W dn. 01.01.2011r. - inspektor nadzoru inwestorskiegoB. G.wpisał, iż kontrolowano budowę, nie wykonuje się żadnych robót dotyczących realizacji inwestycji.W dn. 05.01.2011r. - inspektor nadzoru inwestorskiegoB. G.wpisał, iż kontrolowano budowę, brak wykonywania robót na budowie. W dn. 14.02.2011r. w w/w dzienniku budowy nr(...)dla kompleksu boisk wJ.:W dn. 15.02.2011r. kierownik budowyM. K.wpisał, iżw odpowiedzi na wpisy inspektora nadzoru z dn. 08.02 i 14.0.2. 2010r. stwierdza, iż warunki pogodowe (temperatura utrzymuje się stale poniżej 00C) uniemożliwiają prowadzenie robót ziemnych ponieważ grunt jest przemarznięty.dowód:dziennik budowy nr(...)dla budowy wJ.k. 242,24307.01.2011r.Spółka (...)wezwała prezesa zarządu Spółki(...)P. W.do kontynuacji wstrzymanych przezSpółkę (...)robót realizacji ORLIKA wD.uznając, iż zbliża się poprawa pogody.Wskazano, iż aktualne prognozy pogody informują, iż od wtorku 11.01.2011r. temperatura powietrza w dzień i w nocy będzie utrzymywać się na poziomie 5oC lub więcej.dowód:pismo powódki z dn. 07.01.2.2011r. k. 160Pismem z dn. 25.01.2011r. prezes zarządu Spółki(...)M. P.wezwała prezesa zarządu Spółki(...)do kontynuacji wstrzymanych przezSpółkę (...)robót budowlano – montażowych na budowie kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko-(...)” wJ.umowa nr (...)z dn. 28.09.2010r. Wskazując również, iż w każdej chwili można kontynuować roboty montażowe ogrodzenia w/w inwestycji.Pismem z dn. 25.01.2011r.P. W.jako prezes zarządu Spółki(...)w odpowiedzi na pismo dotyczące(...)wJ.iD.otrzymane „w dniu dzisiejszym” drogą elektroniczną wskazał, iż w dniu wczorajszym tj. 24.01.2011r. pracownicy podjęli próbę wznowienia robót na budowach boisk(...)wJ.iD., lecz ze względu na znaczne zmrożenie gruntu w wyniku spadku temperatur w godzinach nocnych stwierdzono brak możliwości prawidłowego wykonania prac przy podbudowie jak i betoniarskich, wobec czego nie widzi możliwości prawidłowego wykonania tych prac - mając na uwadze utrzymanie reżimów jakościowych muszą odczekać kilka dni poprawy warunków, a szczególnie wzrostu temperatury.dowód:- pismo powódki z dn. 25.01.2011r. k. 162- pismo pozwanego ad. 2P. W.z dn. 25.01.2011r. k. 161W piśmie z dnia 04.02.2011r. dyrektor technicznySpółki (...)H. K. (2)wskazał, że nieprawdą jest aby warunki pogodowe całkowicie uniemożliwiały realizację robót na w/w inwestycjach, skoro od ok. tygodnia występują temperatury ok. plus 5 st. C. Wezwał do podjęcia „większych sił” celem wznowienia robót.dowód: projekt pisma pismo powódki z dn. 04.02.2011r. k. 163Pismem z dn. 11.02.2011r. skierowanym do prezesa zarządu Spółki(...)P. W.,Spółka (...)na okoliczność budowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje boisko-O.2012” wJ.umowa nr (...)z dn. 28.09.2010r., poinformowała, iż po wielokrotnym i bezskutecznym wzywanifirmy (...)do kontynuowania robót na w/w zadaniu,na podstawie zapisów w/w umowy § 10 pkt. 2.3.Spółka (...)jest zmuszona rozwiązać łączącą strony umowę.JednocześnieSpółka (...)wezwała do stawienia się upełnomocnionego przedstawicielafirmy Spółka (...)w dn. 15.02.2011r. godz. 10 do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót.dowód:pismo powódki z dn. 11.02.2011r. k. 180W piśmie z dnia 14.02.2011r.P. W.w odpowiedzi na pismoSpółka (...)dotyczące(...)wJ.iD.wskazał, iż przyjmuje do wiadomości wypowiedzenie umowy i w dniu 15.02.2011r. jego firma przystąpi do inwentaryzacji stanu zaawansowania robót na obu budowach.Równocześnie podkreślił, iż w jego opinii nie jest możliwe w obecnych warunkach atmosferycznych wykonanie podbudów dla nawierzchni tych boisk utrzymując wymogi jakościowe i gwarancyjne, ponieważ ujemne temperatury w noce nawet do minus 9 stopniC.oraz temperatury dodatnie w najcieplejszym momencie dnia około plus 2-4 stopnieC.wymagają przesunięcia momentu wznowienia robót.Ponadto w piśmie wskazano, że znaczny stopień nasączenia gliniastego gruntu podłoża wJ.oraz bardzo wysoki poziom wód gruntowych wD.dodatkowo podwyższył ryzyko wykonania właściwie podbudów boisk ze względu na możliwość lokalnych przemrożeń gruntu, szczególnie że aktualne prognozy na najbliższe dziesięć dni przewidują w nocy spadki temperatur do minus 10 stopniC.natomiast w ciągu dnia przewidywane są temperatury od minus 5 stopni do 0 stopniC..dowód:pismo pozwanych ad.1 i ad.2 z dn. 14.01.2011r. k.W dn. 15.02.2011r. został sporządzony protokół inwentaryzacyjny(...)kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012” w MiejscowościJ.. Protokół ten sporządzili i podpisali:Z. P.kierownik robót z ramienia(...)orazH. K. (2)iM. K.z ramienia(...). W treści tego protokołu wskazano „ w dniu dzisiejszym po dokonaniu oględzin na placu budowy, komisja w składzie jak wyżej poprzez zakres robót (harmonogram rzeczowo finansowy) określiła stopień zaawansowania robót:1. boisko małe wielofunkcyjne 613 m2:- korytownik – wykonane- drenaż – wykonane- podsypka + zagęszczenie – wykonane- podbudowa z kruszywa łamanego – wykonana- obrzeża na ławki wykonane2. boisko duże piłkarskie pow. 1.860 m2:- korytownik – wykonane- drenaż – wykonane- podsypka z piasku 10 cm – wykonane- zagęszczenie podsypki - nie wykonane- obrzeża na ławki – 15 mb nie zamontowane ( reszta …./nieczytelne/nie zamontowane części– bok długość 62 m od strony ulicy za mały opór betonowy na obrzeżach- podbudowa (frakcja 31,5-5,0) rozścielenie na powierzchni boiska – bezzagęszczenia- reszta warstw - niewykonana3. fundamenty… /nieczytelne/:- wykopy pod studnie – wykonane- studnie wykończenie – wykonano- belki podwalinowe – wykonano- przyłącze wodociągowe – częściowo ( w dalszej części opisano)- przyłącze kanalizacyjne – wykonano odcinek kanalizacji od studni istniejącej S1   do studni projektowej S1- studnia S1 bez przykrywy i włazu4. chodniki i zieleń nie wykonano zakresu5. ogrodzenie:- zamontowano 35 szt. słupków ogrodzeniowych wokół boiska wielofunkcyjnego, które zostały wycięte na polecenie generalnego wykonawcy- zamontowano 41 szt. słupków ogrodzeniowych wokoło boiska piłkarskiego z czego 2 szt. zostały wycięte a 3 szt. są niezabetonowane6. kanalizacja deszczowa – wykonano od pkt. D.4 do pkt. D77. wodociąg ułożono jedynie rurociąg, bez przyłączy, studni i hydrantuWykonawca(...)C.nie dostarczył generalnemu wykonawcy materiałów odbiorowych tzn. deklaracji zgodności na wbudowane materiały oraz oświadczenia Kierownika robót o zgodności materiałów zPrawem Budowlanymdo stosowania w budownictwie.8. wykonano zlecenie z dn. 15.10.2010r. dowiezienia i zagęszczenia piasku zasypowego – wyrównanie terenu boisk i kształtowania skarp.Generalny wykonawca wzywa do uporządkowania placu budowy oraz terenu przyległego.”dowód: protokołu inwentaryzacyjnego z dn. 15.02.2011r. k. 177-179W dn. 22.02.2011r. w w/w dzienniku budowy nr(...)dla kompleksu boisk wJ.: - kierownik budowyM. K.wpisał, iż w dniu dzisiejszym zakończył pełnić obowiązki kierownika budowy, przekazuje dokumentację oraz następujący stan budowy:- wykonano boisko wielofunkcyjne bez montażu urządzeń sportowych;- boisko piłkarskie wykonano: warstwy filtracyjne, zamontowano obrzeże/…nieczytelne/boiska,/…nieczytelne/wjazd technologiczny, rozścielono kruszywo podbudowy na powierzchni boiska;- zamontowano budynki zaplecza socjalnego boisk na podwalinach;- wykonano system drenażu wraz z kanalizacją deszczową;- zamontowane maszty oświetleniowe boisk wraz z okablowaniemdowód: dziennik budowy nr(...)dla budowy wJ.k. 244-245W okresie od grudnia 2010r. do lutego 2011r. wJ.panowały niekorzystne warunki atmosferyczne do prowadzenia prac na inwestycji wJ., w tym przemarznięty grunt na wskutek utrzymujących się niskich temperatur. Wykonywanie prac było niemożliwe.dowód:- zeznania świadkaM. K.elektroniczny protokół audio-video z rozprawy z dn. 10.10.2012r. czas 00:37:03-01:03:33;- zeznania świadkaH. K. (2)elektroniczny protokół audio-video z rozprawy z dn. 10.10.2012r. czas 00:03:50-00:36:27;- zeznania świadkaM. P.elektroniczny protokół audio-video z rozprawy z dn. 28.11.2012r. 00:01:21-00:08:25;Z- zeznania świadkaZ. P.elektroniczny protokół audio –video z rozprawy z dn.06.02.2013r. czas 00:01:03-00:13:00 o- zeznania pozwanego ad.2P. W.elektroniczny protokół audio –video z rozprawy z dn. 06.02.2013r. czas 00:13:00-00:23:20- zestawienia warunków atmosferycznych wJ.w okresie od grudnia 2010r. do lutego 2011r. k. 67-70Dnia 22.04.2011r.(...)w piśmie pt. „Ostateczne przedsądowe wezwanie do zwrotu zaliczek” wezwałaSpółkę (...)do zwrotu zaliczek udzielonych tej Spółce tytułem wykonywania umów:„1. 15/3/03/2010/U2 z dn. 28.09.2010r. dotyczącej realizacji zamówienia publicznego pod nazwą Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w miejscowościJ., od której to umowy(...) Sp. z o.o.odstąpiła pismem z dn. 01.02.2011r.;2. 18/3/03/2010/U2 z dn. 28.09.2010r. dotyczącej realizacji robót budowlanych związanych z Budową zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych ramach programu Moje Boisko -O.2010 przyul. (...)wD., która to umowa wygasła z dniem 15.11.2010r.;- w łącznej kwocie 212.280 zł.”dowód:pismo powódki z dn. 22.04.2011r. k. 22-23W dn. 16.05.2011r. powódka(...)uzupełniła weksel
      in blancowystawiony przezfirmę (...) Spółkę z o.o.wŚ.wS.w dn. 16.11.2010r. na kwotę 300.000 zł w którym(...) Spółka z o.o.wŚ.wskazała, iż zapłaci za ten własny weksel bez protestu na zlecenie(...) Sp. z o.o.sumę 300.000 zł, który to weksel poręczył Prezes Zarządu(...) Spółka z o.o.P. W.. Jako miejsce spełnienia świadczenia na wekslu wpisano : płatny wbanku (...) S.A.Oddział wS..dowód:weksel w dn. 16.11.2010r. k. 8Ponadto, z datą 16.05.2011r. powódka(...)sporządziła trzy pisma.W pierwszym, skierowanym do(...)Sp. o.o. wŚ., wezwała tę Spółkę do zapłaty kary umownej w wysokości 100.000 zł, wynikającej zumowy nr (...)z dn. 28.09.2010r., dotyczącej realizacji zamówienia publicznego pod nazwą Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w miejscowościJ.. Powódka wskazała, iż kara umowna w wysokości 100.000 zł została naliczona na podstawie § 10 ust. 2.6. z tytułu odstąpienia przez Sp.(...)z dniem 11.02.2011r. odumowy nr (...)z dn. 28.09.2010r. na podstawie § 10 ust. 2.3 w/w umowy tj. zaniechania przezSpółkę (...)wykonywania umowy.W drugim wezwałaP. W.do wykupu weksla wypełnionego w dn. 16.05.2011r. na podstawie deklaracji wekslowej z dn. 16.11.2010r. w terminie jak wskazanym w wekslu tj. do dn. 26.05.2011r. w miejscu jak wskazanym w wekslu tj.(...) Bank (...) S.A.Oddział wS.; w trzecim wezwała(...)do wykupu weksla.dowód:- pismo powódki z dn. 16.05.2011r. k. 28- potwierdzenie nadania k. 29 to samo k. 32, 36- dwa wezwania do wykupu weksla z dn. 16.05.2011r. k. 30-31, 33-35Sąd zważył, co następuje:Powództwo okazało się niezasadne w całości, a w konsekwencji w myślart. 496 k.p.c.nakaz zapłaty z dn. 10.10.2011r. wydany w postępowaniu nakazowym z weksla przeciwko pozwanemu ad. 2P. W.podlegał uchyleniu, a powództwo oddaleniu.Bezsporne było w niniejszej sprawie, że powodowa(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąwS.(zwana dalej:Spółka (...))dochodziłą roszczenia z wekslain blanco (k. 8)jako jego pierwszy posiadacz, w pierwszej kolejności wnosząc żądanie o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, które to żądanie niniejszy Sądmeritiuwzględnił wydając nakaz jak na k.37a.Weksel, stanowiący podstawę roszczenia w niniejszej sprawie ma charakter gwarancyjny- jak wynika z deklaracji wekslowej (porozumienie wekslowek.9) zabezpiecza roszczenia powódki z umów z dn. 28.09.2010r. nr 15 i 18 /0/03/2010/U2k. 50-56–58-64zawartych przez powódkę z pozwaną ad. 1Spółkę (...)(wystawcą weksla)- jednak tylko w ograniczonym zakresie, tj co do kar umownych i pobranych zaliczek.W związku z tym, że roszczenie zostało skierowane przeciwko pozwanemuP. W., poręczycielowi wekslowemu, Sąd uznał, iż podstawę powództwa stanowiart. 30 i 32w zw. zart. 101i zart. 10 ustawy z dnia 28.04.1936r. Prawa wekslowegoDz.U. Nr 37, poz. 282. (zwanego dalej Pr.w.)Jak stanowi art. 30 Pr.w.„Zapłatę wekslu można zabezpieczyć poręczeniem wekslowem (aval) co do całości sumy wekslowej lub co do jej części. Poręczenie może dać osoba trzecia lub nawet osoba, podpisana na wekslu”.Stosownie do dyspozycji pierwszej i drugiej art. 32 Pr.w.„Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył. Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, chociażby nawet zobowiązanie, za które poręcza, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej”.Prawidłowa wykładnia powołanej regulacji art. 32 Pr.w. prowadzi do wniosku, iż poręczyciel wekslowy (awalista) co do zasady odpowiada „jak ten” za kogo poręczył, co oznacza, że w takim samym zakresie.Odpowiedzialność awalisty z mocy samegoPrawa wekslowegozostaje jednak wyłączona, gdy poręczenie:- zostało udzielone z naruszeniem wymogów formalnych dla poręczenia płynących z art. 31 Pr.w.;- poręczenie zostało udzielone na wekslu niespełniającym wymogów z art. 1 oraz art. 101 Pr.w;- do brzmienia pierwotnego tekstu weksla w przypadku zmiany treści weksla tj. w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 69 Pr.w.Powyżej wskazane przesłanki mają więc charakterstricteformalny i wypływają zPrawa wekslowego. Sąd zobowiązany był z urzędu badać formalną ważność weksla (tak samo Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 17.09.2004r. V CK 60/04 LEX nr 141181), lecz nie dopatrzył się przesłanek nieważności formalnej przedmiotowego weksla; nie podnosił ich również pozwany.PozwanyP. W.powoływał się na zarzuty, wynikające ze stosunku podstawowego między wystawcą a remitentem; powódka twierdziła w niniejszej sprawie, że ten rodzaj zarzutów jest niedopuszczalny- akcentując abstrakcyjny charakter stosunku wekslowego powódka negowała uprawnienia dla awalisty do powoływania okoliczności wynikających z stosunku podstawowego, wskazując, iż awalista odpowiada wyłącznie na podstawie treści weksla, nie mogąc w ogóle podnosić zarzutów ze stosunku podstawowego. Powódka jest jednak w błędzie. Prezentowane przez nią stanowisko zdeterminowane jest zastosowaniem wyłącznie zawężającej wykładni językowej, nie uwzględniającej w ogóle poglądów judykatury na zagadnienie.Zgodnie z całkowicie odmiennym, od wywodzonych przez powódkę, za to powszechnie akceptowanym i utrwalonym, poglądem wyrażonym w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2006 r. IV CSK 101/06LEX nr 195416)poglądem "(...) 2. W postępowaniu nakazowym po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty dopuszczalne jest powoływanie się na podstawę faktyczną i prawną, wynikającą z łączącego strony stosunku prawnego, w związku z którym został wystawiony weksel.3. Poręczyciel, który udzielił poręczenia na wekslu in blanco, może - do czasu indosowania weksla przez remitenta - powoływać się na wypełnienie weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem.4.Artykuł 32 Prawa wekslowegonie przesądza o zakresie zarzutów przysługujących poręczycielowi wekslowemu.".Prezentowane stanowisko Sąd orzekający w całości podziela. W jego uzasadnieniu wskazano, że"W postępowaniu nakazowym po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty dopuszczalne jest powoływanie się na podstawę faktyczną i prawną, wynikającą z łączącego strony stosunku prawnego, w związku z którym został wystawiony weksel (zob. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1967 r., III CZP 19/66, OSNCP 1968, nr 5, poz. 79, uchwałę połączonych Izb Sądu Najwyższego: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 kwietnia 1972 r., III PZP 17/70, OSNCP 1973, nr 5, poz. 72, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 1997 r., I CKN 48/97, OSNC 1997, nr 9, poz. 124 lub wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2000 r., V CKN 136/00, OSNC 2001, nr 6, poz. 89)."Od kwestii zakresu odpowiedzialności awalisty należy odróżnić kwestię zarzutów przysługujących awaliście, które to pojęcia, jak się wydaje, powódka błędnie utożsamiała ze sobą.Prawo wekslowenie reguluje wprost kwestii zarzutów awalisty względem posiadacza weksla, jednak w cytowanym już wyżej orzeczeniu wskazano, iż "zgodnie z poglądem przyjętym orzecznictwie Sądu Najwyższego, poręczyciel, który udzielił poręczenia na wekslu in blanco, może - do czasu indosowania weksla przez remitenta - powoływać się na wypełnienie weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1963 r., II CR 249/63, OSNCP 1964, nr 10, poz. 208, z dnia 25 września 1996 r., II CKU 1/96, niepubl., z dnia 5 czerwca 1997 r., II CKN 185/97, OSNC 1997, nr 12, poz. 201, z dnia 31 maja 2001 r., V CKN 264/00, niepubl., z dnia 1 października 2003 r., II CK 80/02, niepubl., z dnia 24 października 2003 r., III CK 35/02, niepubl. oraz z dnia 17 września 2004 r., V CK 562/03, Pr. Bankowe 2005, nr 3, s. 17). " Przytoczone stanowisko zyskało aprobatę w nauce prawa i można już uznać je w orzecznictwie za utrwalone.Przez pryzmat art. 32 Pr.w. uznać zatem należy, iż awaliście przysługują zarzuty takie same jak osobie za którą poręczył, którą to kwestię reguluje art. 17 Pr.w, zgodnie z treścią którego: „Osoby, przeciw którym dochodzi się praw z wekslu, nie mogą wobec posiadacza zasłaniać się zarzutami, opartemi na swych stosunkach osobistych z wystawcą lub z posiadaczami poprzednimi, chyba że posiadacz, nabywając weksel, działał świadomie na szkodę dłużnika”.W ocenie Sądu oznacza to, że należało zbadać zarzuty podnoszone przez pozwanego, o ile dotyczą one wypełnienia weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem.W ocenie Sądu pozwanyP. W.podniósł właśnie ten rodzaj zarzutów.W zarzutach od nakazu zapłaty wskazał bowiem, iż powódka wypełniła weksel niezgodnie z deklaracją wekslową, tj na kwotę nienależnych powódce kar umownych i zaliczek. Niewątpliwie bowiem deklaracja wekslowa upoważaniała powódkę do wypełnienia weksla tylko na kwotę istniejących i wymagalnych kar umownych i zaliczek. Pozwany kwestionował zaś zarówno istnienie, jak i wymagalność obu roszczeń powódki z tych tytułów. Pozwany wskazywał, że powódka wypełniła weksel, argumentując to odstąpieniem od umowy z uwagi na zapis § 10 ust. 2.3, który przewiduje prawo do odstąpienia od umowy, gdy„wykonawca zaniechał wykonania umowy, a w szczególności przerwał realizację robót na okres dłuższy od dwóch tygodni, nie dotyczy to przerw w robotach spowodowanych warunkami atmosferycznymi”,tymczasem - w ocenie pozwanego- oświadczenie o odstąpieniu od umowy było bezskuteczne, ponieważ przerwa w pracach pozwanej(...)była spowodowana właśnie warunkami atmosferycznymi.W ocenie pozwanego odstąpienie od umowy nie było skuteczne, a skoro tak, nie powstały należności z tytułu kar umownych za odstąpienie od umowy i nie powstało roszczenie o zwrot zaliczek.Sąd uznał, iż pozwany awalistaP. W.podniósł w ten sposób zarzuty ze stosunku podstawowego, sprowadzające się do twierdzenia, że nie ziściły się okoliczności wskazane w deklaracji wekslowej, upoważniające powódkę do wypełnienia weksla.Zarzut ten, w przypadku weksla gwarancyjnego, który ze względu na swój gwarancyjny charakter, traci (do czasu puszczenia go w obieg) swój stricte abstrakcyjny charakter, na który powoływała się powódka. Powódka nie dostrzegła, że w przypadku sporu pomiędzy wierzycielem a poręczycielem wekslowym istnieje ścisła więź istniejącą pomiędzy zobowiązaniem wekslowym, a zobowiązaniem zabezpieczonym wekslem.W tych okolicznościach wobec wytoczenia niniejszego powództwa w postępowaniu nakazowym z weksla, łączący powódkę (pierwszego, pierwotnego posiadacza weksla) z pozwanymP. W.(awalistą) i wobec podniesienia przez niego zarzutów wypełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem, stosunek wekslowy, z płaszczyznyPrawa wekslowegoprzeniósł się na płaszczyznę stosunku prawa cywilnego (tak samo: Sąd Najwyższy w uchwale z dn. 07.01.1967r. III CZP 19/66 LEX nr 659; Sąd Najwyższy w uchwale z dn. 24.04.1997r. III PZP 17/70 LEX nr 1949; Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 14.03.1997r. I CKN 48/97 LEX nr 30152)Skutkiem przeniesienia sporu na płaszczyznę stosunku cywilnoprawnego jest konieczność zbadania:- jaka przyczyna była wskazywana przez powódkę jako podstawa do odstąpienia od umowy- czy w istocie było nią niewykonywanie prac (w toku procesu, na rozprawach, w trakcie zadawania pytań powódka powoływała się bowiem na zupełnie inną okoliczność, tj uchybienie terminowi wykonania umowy)- o ile tak, czy niewykonywanie umowy było spowodowane ujemnymi temperaturami w okresie od połowy listopada 2010r. do lutego 2011r., co z przyczyn technologicznych uniemożliwiało kontynuowanie robót-czy nastąpiło skuteczne odstąpienie od umowy, warunkujące powstanie obu roszczeń powódki, opisanych w deklaracji wekslowej.Powódka w pozwiek.6(strona 3 pozwu) jako przyczynę uzasadniającą wypełnienie weksla wskazała okoliczność odstąpienia odumowy nr (...)z dn. 28.09.2010r., zatem wyłącznie do budowę wJ., z uwagi na fakt zaniechania wykonywania umowy przez pozwaną ad.1Spółkę (...), natomiast w odpowiedzi na zarzuty pozwanego ad.2k. 141powódka podnosiła okoliczność niewykonania przez pozwaną ad. 1(...)C.prac w terminie do 15.11.2010r. z obu umów i nr 15/03/2010/U2 z dn. 28.09.2010r. dotyczącej budowy wJ.i nr 18/03/2010/U2 z dn. 28.09.2010r. dotyczącej budowy wD..Podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia podstawy odstąpienia od umowy mają jednak nie sprzeczne ze sobą oświadczenia procesowe powódki, lecz treść jej oświadczenia o odstąpieniu k. 180 akt .Oświadczenie to wyraźnie stanowi, że "dotyczy: budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-O.2012 wJ.gminaP.;Umowy nr (...)"- co oznacza, że powódkaodstąpiła od jednej tylko umowyzawartej z(...)C.,umowy nr (...), dotyczącej budowy wJ., i że dokonała tego na podstawie §10 pkt 2.3 umowy.§ 10. pkt. 2.3 w/w umowy stanowi, że każda ze stron może odstąpić od umowy jeżeli druga narusza istotne postanowienia umowy powodujące utratę zasadniczych korzyści z niej wynikających, w przypadku gdy wykonawca zaniechał wykonywania umowy, a w szczególności przerwał realizacje robót na okres dłuższy od dwóch tygodni,nie dotyczy to przerw w robotach spowodowanych warunkami atmosferycznymi.W niniejszej sprawie zatem powódka nie odstąpiła odumowy nr (...)z dn. 28.09.2010r. dotyczącej budowy wJ.z przyczyn niedotrzymania terminu jej wykonania 15.11.2010r., lecz z tego powodu, że pozwana ad. 2 jako wykonawca przerwała realizację robót „na okres dłuższy od dwóch tygodni”.Twierdzenie powódki, że jest bez znaczenia, czy po 15.11.2010 były niekorzystne warunki czy nie, nie ma znaczenia, skoro zaistniały one już po upływie terminu do wykonania umowy, jest całkowicie błędne, zważywszy na podaną przyczynę odstąpienia od umowy.Gdyby przyczyną odstąpienia od umowy było opóźnienie w wykonywaniu prac, stanowisko powódki byłoby uzasadnione, niemniej jednak, skoro jako podstawa odstąpienia został wskazany § 10. pkt. 2.3 w/w , a więc przerwanie realizacji robót na okres dłuższy od dwóch tygodni, bez znaczenia jest tu okoliczność, czy przerwa w pracach nastąpiła po upływie terminu ich wykonania, czy przed. Istotne jest w niniejszej sprawie, czy przerwa taka wystąpiła, i czy była usprawiedliwiona warunkami meteorologicznymi.W tym miejscu na marginesie wskazać należy, że w okolicznościach rozpoznawanej sprawy brak jest jakichkolwiek podstaw do badania przyczyn odstąpienia przez powódkę od umowy dotyczącej kompleksu sportowego wD.tj. nr 18/03/2010/U2, czy niezachowania przez pozwaną ad. 1 terminu 15.11.2010r. dla budowy wD.. Powódka nie przedstawiła bowiem żadnego dowodu na okoliczność, iż również w stosunku do tej umowy skorzystała z prawa odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie dotyczy tej inwestycji, ponadto z akt sprawy wynika, że powódka twierdzi, że umowa nie została wypowiedziana (pismo powódki z dn. 22.04.2011r.k. 22), lecz „wygasła” z dniem 15.11.2010r. Z akt sprawy nie wynika jednak, na jakiej podstawie powódka twierdzi, iż ta umowa „wygasła” ( nie wiadomo, czy wygasła z uwagi na upływ umownego terminu 15.11.2010r., czy wygasła, gdyż pozwana ad. 1 wykonała roboty w terminie, czy też wygasła z innych przyczyn). Nie wiadomo nadto, z jakich przyczyn powódka żąda zwrotu zaliczek związanych z tą umową, skoro w ogóle nie powołała się na skuteczne odstąpienie od tej umowy; w tym zakresie zatem, tj zwrotu zaliczek związanych z budową wD.nie zostały spełnione przesłanki wypełnienia weksla, ponieważ z materiału dowodowego przedstawionego przez powódkę nie wynika w ogóle, aby roszczenie w tym zakresie powstało.Powracając do nurtu rozważań w kwestii odstąpienia przez powódkę od umowy wJ., Sąd wskazuje, żeP. W.już w zarzutach od nakazu zapłaty przyznał, iż w okresie od grudnia 2010r do lutego 2011r (czyli w okresie, w którym z dziennika budowy pośrednio można wywnioskować, że prace nie były wykonywane) były codzienne przestoje, sięgające dwóch tygodni, powoływał się jednak na zaistnienie przesłanki eskulpacyjnej niekorzystnych warunków atmosferycznych i w ocenie Sądu zaistnienie tej przesłanki udowodnił przy pomocy zeznań świadków i przedstawionych wydruków z portali meteorologicznych (o czym szerzej będzie mowa niżej).W ocenie Sądu zarzut pozwanego co do niemożliwości wykonywania prac w okresie zimowym okazał się słuszny.W okresie zimowym wykonywanie prac budowlanych ziemnych jest niemożliwe.Nie jest to okoliczność, której ustalenie wymaga wiadomości specjalnych. Każdy, kto we wcześniejszym lub późniejszym dzieciństwie usiłował kopać w zmrożonej ziemi, dojdzie do tego wniosku, tak oczywistego, że umieścić go należy w kategorii faktów powszechnie znanych, a więc notoryjnych, na które przeprowadzanie dowodu jest całkowicie zbędne. To samo dotyczy prac betoniarskich i murarskich- rozpoczęte budowy w okresie zimowym nie są prowadzone. Można to z łatwością zaobserwować w przypadku budowy budynków- rozpoczęte inwestycje deweloperskie w dużych miastach w miesiącach zimowych doznają przestoju . Kwestia niemożliwości kopania w zmrożonej ziemi, a konkretnie niemożliwości wykonania prac gruntowych przy temperaturach ujemnych, jest zagadnieniem, które można ocenić, mając wiadomości z zakresu fizyki na poziomie szkoły podstawowej, a nawet podstawowe jedynie doświadczenie życiowe, odpowiadające doświadczeniu życiowemu osoby kilkunastoletniej. W tym kontekście sugestia powódki, aby plac budowy podsypać solą wydaje się kuriozalna.Ponadto przesłuchani świadkowie, przede wszystkim kierownik budowy z ramienia powódki,M. K., potwierdzili niemożliwość wykonywania prac ze względu na ujemne temperatury- okoliczność ta wynika również z dziennika budowy.Powstaje również pytanie, czy pozwany udowodnił to, że temperatury spadały poniżej zera, determinując niemożliwość wykonania prac.Sąd wskazuje, że fakt, iż od grudnia 2010r. do marca 2011r. warunki atmosferyczne były takie, że prowadzenie prac jak objętych zakresem spornej umowy było niemożliwe lub w znacznej mierze utrudnione, został potwierdzony przez wszystkich zeznających w sprawie świadków w tym pracowników z ramienia powódkiSpółki (...): byłego kierownika budowy wJ.M. K.i dyrektor do spraw technicznych powódkiH. K. (2)oraz byłą prezes zarządu powódkiM. P.. Okoliczność tę potwierdził również kierownik robót z ramienia pozwanej ad. 1Z. P..Co prawda świadekH. K. (2)wskazywał, iż pozwana ad. 1 mogła prowadzić prace pod namiotem, jak to czyniła powódka. Jednakże pozwanyP. W.podniósł, iż powódka namiot rozciągnęła nad mniejszym tzw. wielofunkcyjnym boiskiem. Natomiast były kierownik budowy wJ.M. K.przyznał rację pozwanemu, iż dla boisk piłkarskich, które są o wiele większe, ustawienie namiotu aby kontynuować prace nad układaniem warstw pod boisko jest technicznie prawie niewykonalne i nie spotkał się z takim rozwiązaniem, tym bardziej, iż namiot ochroni wyłącznie przed opadami, a nie przed zamarzaniem gruntu. Natomiast na to twierdzenie pozwanegoP. W.potwierdzone przez byłego kierownika budowy wJ.M. K., powódka reprezentowana w trakcie rozprawy przez profesjonalnego pełnomocnika, nie zareagowała procesowo. W tych okolicznościach Sąd przedmiotowe twierdzenie pozwanego ad.2P. W.uznał za przyznane przez powódkę w myślart. 230 k.p.c.Sąd uznał bowiem, iż pozwanyP. W.poprzez dowód z w/w świadków w pełni wykazał okoliczność niekorzystnych pod względem ujemnych temperatur warunków atmosferycznych we wskazywanym okresie.Sąd wskazuje również, iż to że w powszechnie dostępnym źródle informacji jakim są liczne serwisy prognozy pogody można uzyskać w sposób dostępny i łatwy informacje na okoliczność warunków atmosferycznych, sprawia, iż jest to fakt powszechnie znany w myślart. 228 § 1 k.p.c.To, jakie były warunki pogodowe w 2010r. i w 2011r. to nie jest wiedzą specjalną, lecz faktem historycznym. Skoro tę okoliczność potwierdzając wszyscy świadkowie bez wyjątku, to skonfrontowanie w tym względzie dowodu z zeznań świadków z informacjami z powszechnie dostępnych internetowych serwisów prognozy pogody jest w pełni dopuszczalneSąd zweryfikował zatem dane wskazane przez powoda na serwisie internetowym WeatherOnline:K.- temperatura maksymalna °C 03 - 31 grudnia 2010r.http://www.weatheronline.pl/weather/maps/cityTabela 2. Średnia miesięczna temperatura powietrza w 2010 r. dla dwudziestu sześciu wybranychmiast P.obliczona ze średnich dziennych temperatur powietrza wg [1]http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-(...),t-srednietemperatury_powietrza_oraz_analiza_zuzycia_energii_na_ogrzanie_budynkow_w_2010_roku_w_polsce.htmloraz zestawienie ze strony weatheronline.pl dla lutego 2011r, w dacie wypowiedzenia:K.temperatura maksymalna °C 31 stycznia 2011 - 28 lutego 2011Sięgnięcie do tych serwisów miało charakter jedynie pomocniczy, subsydiarny, pozwalający na weryfikację zeznań świadków.Wskazać należy również, że dwa lub trzy dni z temperaturą powyżej zera nie powodują jeszcze odmarznięcia gruntu, co również należy zaliczyć do faktów notoryjnych. Chwilowe, parodniowe ocieplenie nie powoduje nie tylko odmarznięcia, ale nawet całkowitego zaniku pokrywy śnieżnej, co można z łatwością zaobserwować każdej zimy i wiosny.Wobec tego pisma powódki, wzywające(...)do wykonywania prac ze względu na prognozy pogody, przewidujące kilka dni ocieplenia, należy uznać za wystosowane w wyniku koncepcji całkowicie oderwanej od rzeczywistości i doświadczenia życiowego. Ponadto z dziennika budowy dotyczącego inwestycji wJ., wynika, że prace te podjęto dopiero w marcu 2011r, co pośrednio potwierdza niemożliwość wcześniejszego ich przeprowadzenia.Powódka w treści swojego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia z dn. 11.02.2011r.k.180nie wskazała w jakim okresie pozwana ad.1Spółka (...)miałaby przekroczyć termin dwóch tygodni z § 10 pkt. 2.3. umowy o budowę wJ..Niemniej jednak zarówno w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie przedmiotowego oświadczenia o odstąpieniu, a także w okresie wcześniejszym, od grudnia 2010r, panowały temperatury ujemne, uniemożliwiające wykonanie prac.PozwanyP. W.skutecznie zatem wykazał, iż w tym okresie prowadzenie prac na budowie wJ.nie było możliwe z uwagi na niskie temperatury powietrz co skutkowało między innymi przemarznięciem gruntu i niemożliwością prowadzenia prac na w związku podbudową boiska i innych. Fakt niekorzystnych warunków atmosferycznych potwierdziły nie tylko zeznania świadków, ale również wpis w dzienniku budowy, w której jej kierownik,M. K.wpisem z dnia 15 lutego 2011r zanotował "w odpowiedzi na wpisy inspektora nadzoru (08.12.2010-14.02.2011 stwierdzam, że warunki pogodowe (temperatura utrzymuje się poniżej 0ºC) uniemożliwiają prowadzenie robót, ponieważ grunt jest przemarznięty". Zeznania świadków, zeznania pozwanego i wpis w dzienniku budowy stworzyły niejako spójny obraz niemożliwości prowadzenia prac w okresie zimowym.Z powyższych względów uznać należało, iż powódka bezpodstawnie złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy o budowę wJ.z uwagi na przesłanki z § 10 pkt. 2.3. Konsekwencją powyższego jest uznanie, iż wskazane przez powódkę wypełnienie weksla zarówno co do uiszczonych przez powódką na rzecz pozwanej zaliczek oraz kar umownych było bezpodstawne.Skutkowało to uchyleniem nakazu zapłaty i oddaleniem powództwa.Skoro bowiem od umowy skutecznie nie odstąpiono, wiąże ona dalej, a zwrot zaliczkowych świadczeń winien nastąpić dopiero po ostatecznym jej rozliczeniu. Zwrot zaliczek w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy dwustronnie zobowiązującej regulujeart. 494 kc, ale ten przypadek w niniejszej sprawie nie zaistniał, brak zatem podstawy prawnej do żądania zwrotu zaliczek.Pozwany podniósł także zarzut zlecenie robót dodatkowych przez powódkę, które jego zdaniem uniemożliwiły zakończenie prac w terminie do 15.11.2010r. Nie było potrzeby badania tego zarzutu ze względu na powyższe ustalenia, ponieważ odstąpienie od umowy jako przyczyny odstąpienia wskazywało bezczynność(...)C., a nie przekroczenie terminów do wykonania umowy, zatem badanie, co przyczyniło się do przekroczenia terminów i powstania opóźnienia jest całkowicie indyferentne dla wyników niniejszego procesu.Sąd, wydając rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie, oparł się na dokumentach, autentyczność których nie była kwestionowana, oraz na treści zeznań świadków.Sąd zeznania świadków:M. K.elektroniczny protokół audio-video z rozprawy z dn. 10.10.2012r. czas 00:37:03-01:03:33;H. K. (2)elektroniczny protokół audio-video z rozprawy z dn. 10.10.2012r. czas 00:03:50-00:36:27;M. P.elektroniczny protokół audio-video z rozprawy z dn. 28.11.2012r. 00:01:21-00:08:25;Z. P.elektroniczny protokół audio –video z rozprawy z dn.06.02.2013r. czas 00:01:03-00:13:00oraz pozwanego ad.1P. W.elektroniczny protokół audio –video z rozprawy z dn. 06.02.2013r. czas 00:13:00-00:23:20uwzględnił w zakresie w jakim wszyscy w/w zeznawali zgodnie, iż w okresie zimowym 2010/2011 od grudnia 2010 do lutego 2010r. między innymi wJ.panowały takie warunki pogodowe, iż prowadzenie przez(...)C.prac nie było możliwe w szczególności z uwagi na przemarznięcie gruntu. W tym zakresie zeznania świadków tworzą jednolitą całość.W ocenie Sądu zeznania w/w świadków na okoliczność, iż(...)C.nie zakończyła prac na budowie wJ.do 15.11.2010r. nic nie wniosły do sprawy, była to bowiem okoliczność bezsporna. PozwanyP. W.nie kwestionował tej okoliczności. Natomiast skutek niezachowania terminu 15.11.2010r. przez pozwaną(...)podlegał ocenie Sądu, a nie w/w świadków czy pozwanego . Powódka bardzo koncentrowała się na udowadnianiu okoliczności przekroczenia terminu, jednak okoliczność ta nie stanowi w niniejszej sprawie ani przesłanki odstąpienia od umowy ani przesłanki żądania zwrotu zaliczek.Sąd nie uwzględnił dowodu w postaci szkicu technicznego jak nak. 65, gdyż jak wynika z jego opisu dotyczy drenażu dla szkoły wK.zatem zupełnie innej inwestycji.Sąd załączone przez pozwanego wykresy meteorologiczne jak nak. 67-70uwzględnił na okoliczność, iż powód wykazał jakie w okresie od grudnia 2010r. do marca 2011r. panowały warunki atmosferyczne; Sąd zweryfikował te dane przede wszystkim w oparciu zeznania świadków oraz powszechnie dostępne informacje w Internecie, które potwierdziły stanowisko pozwanego ad. 2 iż w w/w okresie panowały takie warunki atmosferyczne, przede wszystkim ujemne temperatury, iż pozwana ad. 1 ze względów technologicznych oraz z uwagi na umowny ( §1 umowy) wymóg staranności lojalności działania nie mogła prowadzić prac na budowie wJ..W przedmiocie kosztów, tj opłaty od zarzutów, od której pozwany był zwolniony, orzeczono na podstawie art.113 ust 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji..